CELEX: 
Language: es
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) .../… DE LA COMISIÓN por la que se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción de los sistemas electrónicos previstos en el Código Aduanero de la Unión

COMISIÓN
                              EUROPEA
                                                       Bruselas, 13.12.2019
                                                       C(2019) 8803 final
                 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) .../… DE LA COMISIÓN
                                         de 13.12.2019
   por la que se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción
           de los sistemas electrónicos previstos en el Código Aduanero de la Unión
ES                                                                                           ES
 ---pagebreak---                     DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) .../… DE LA COMISIÓN
                                                  de 13.12.2019
     por la que se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción
             de los sistemas electrónicos previstos en el Código Aduanero de la Unión
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
   octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión 1, y, en particular, su
   artículo 281,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, por el que se establece el Código
           Aduanero de la Unión, dispone que todo intercambio de información entre las
           autoridades aduaneras y entre estas y los operadores económicos, así como el
           almacenamiento de dicha información, debe llevarse a cabo utilizando técnicas de
           tratamiento electrónico de datos. El artículo 280 del Reglamento establece que la
           Comisión deberá elaborar un programa de trabajo relativo al desarrollo y a la
           introducción de los sistemas electrónicos (en lo sucesivo, «el programa de trabajo»).
   (2)     La Comisión adoptó el primer programa de trabajo mediante la Decisión de Ejecución
           2014/225/UE de la Comisión2, y lo actualizó por vez primera en 2016 con la Decisión
           de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión3. Es necesario actualizar el programa de
           trabajo de 2016 para tener en cuenta la nueva planificación basada en recursos y
           prioridades para los sistemas electrónicos. Asimismo, es necesario tener en cuenta la
           modificación del artículo 278 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 efectuada mediante
           el Reglamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo y del Consejo 4 a fin de
           prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento
           electrónico de datos previstas en el Reglamento (UE) n.º 952/2013. Con el objeto de
           garantizar una planificación estable y fiable de la introducción de sistemas electrónicos
           prevista en el Reglamento (UE) n.º 952/2013, a partir de ahora el programa de trabajo
           solo se podrá actualizar en caso de que se produzcan cambios en la situación. Por lo
           tanto, debe suprimirse la disposición que exige que se lleve a cabo una actualización
           del programa de trabajo cada año.
   (3)     También es necesario especificar más detalladamente determinados elementos de la
           obligación de información, que fue impuesta a los Estados miembros y a la Comisión
   1
           DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
   2
           Decisión de Ejecución 2014/255/UE de la Comisión, de 29 de abril de 2014, por la que se establece el
           programa de trabajo relativo al Código Aduanero de la Unión (DO L 134 de 7.5.2014, p. 46).
   3
           Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016, por la que se establece el
           programa de trabajo relativo al desarrollo y a la implantación de los sistemas electrónicos previstos en
           el Código aduanero de la Unión (DO L 99 de 15.4.2016, p. 6).
   4
           Reglamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que
           se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios
           distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la
           Unión (DO L 11 de 25.4.2019, p. 54).
ES                                                        1                                                         ES
 ---pagebreak---           por el nuevo artículo 278 bis del Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de permitir un
          seguimiento de los avances en el desarrollo de los sistemas electrónicos. Según lo
          establecido en el apartado 4 de dicho artículo, los Estados miembros facilitarán a la
          Comisión, dos veces al año, un cuadro actualizado de sus propios avances en el
          desarrollo e introducción de los sistemas electrónicos. En el cuadro deberán figurar las
          fechas de finalización de determinadas etapas y, en caso de retrasos o de riesgo de
          retrasos, las medidas de mitigación a las que se refiere el artículo 278 bis, apartado 3.
          Han de indicarse también las fechas límite en que los Estados miembros deben enviar
          la información. Esto permitirá a la Comisión redactar y presentar su informe sobre los
          avances en el desarrollo de los sistemas electrónicos al Parlamento Europeo y al
          Consejo al final de cada año. Además, los Estados miembros deben informar a la
          Comisión de forma inmediata sobre cualquier cambio sustancial que se produzca en su
          planificación informática. Sin embargo, en vista de la obligación de información
          prevista en el artículo 278 bis, apartado 4, ya no es necesario exigir a los Estados
          miembros que envíen información con seis meses de antelación a la introducción de
          nuevos sistemas informáticos.
   (4)    El programa de trabajo debe enumerar los sistemas electrónicos contemplados en el
          Reglamento (UE) n.º 952/2013, los artículos pertinentes que prevén dichos sistemas y
          las fechas en las que se espera que entren en funcionamiento. El programa de trabajo
          debe distinguir entre los sistemas electrónicos que han de desarrollar los Estados
          miembros por sí mismos (sistemas nacionales) y los que han de desarrollar en
          colaboración con la Comisión (sistemas transeuropeos). Todos estos sistemas
          electrónicos son necesarios para que el Reglamento (UE) n.º 952/2013 adquiera plena
          eficacia. La lista debe basarse en el actual documento de planificación que abarca
          todos los proyectos aduaneros relacionados con las tecnologías de la información (el
          denominado Plan Estratégico Plurianual en Materia de Aduanas o «MASP-C», por sus
          siglas en inglés5), que está siendo elaborado de conformidad con la Decisión
          n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6, y en particular con su artículo
          4 y su artículo 8, apartado 2. Es preciso que los sistemas electrónicos a que se refiere
          el programa de trabajo sean gestionados, preparados y desarrollados según lo
          establecido en el Plan Estratégico Plurianual en Materia de Aduanas (MASP-C).
   (5)    Dado que el periodo transitorio para la aplicación íntegra del Reglamento (UE)
          n.º 952/2013 debe finalizar a más tardar en las fechas fijadas en el artículo 278 de este
          mismo Reglamento, el programa de trabajo determina más detalladamente las fechas
          efectivas de puesta en funcionamiento de cada uno de los sistemas electrónicos,
          estableciendo así el final del periodo de aplicación de las medidas transitorias
          específicas previstas por el Reglamento Delegado (UE) 2016/3417 de la Comisión.
   (6)    Cuando el programa de trabajo permita a los Estados miembros optar por la
          introducción de un sistema electrónico transeuropeo o nacional en un periodo
          determinado (i.e., un lapso de introducción), el anexo deberá indicar claramente que la
   5
          https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
   6
          Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
   2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (DO L 23 de
   26.1.2008, p. 21).
   7
          Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se
          completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
          las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código aduanero de la Unión mientras no
          estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado
          (UE) 2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016, p. 1).
ES                                                        2                                                      ES
 ---pagebreak---           «fecha de inicio de la introducción» es la fecha más temprana en que los Estados
          miembros pueden comenzar a utilizar el nuevo sistema electrónico, y que la «fecha de
          finalización de la introducción» es la fecha más tardía en la que todos los Estados
          miembros y todos los operadores económicos deben comenzar a utilizar el sistema
          electrónico nuevo o actualizado. La fecha de finalización de la introducción debe
          marcar también el fin del periodo de las medidas transitorias relacionadas con dicho
          sistema electrónico. Por consiguiente, estas fechas se fijarán en función de los plazos
          previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 278 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
          Estos lapsos de introducción son necesarios para poner en uso los sistemas a escala de
          la Unión teniendo en cuenta las necesidades de cada sistema. Deben aplicarse normas
          diferentes en lo relativo a los lapsos de introducción en el caso de los proyectos
          aduaneros para la seguridad y la protección previas a la llegada (ICS2). En este caso,
          todos los Estados miembros deben estar preparados para introducir cada entrega del
          proyecto en la fecha de inicio prevista para esa fase, mientras que a los operadores
          económicos se les debe conceder, con el acuerdo de los Estados miembros, la
          posibilidad de conectarse dentro del lapso de introducción.
   (7)    Los lapsos de introducción para migración de los sistemas electrónicos nacionales
          deben adaptarse a los proyectos nacionales y los planes de migración de los Estados
          miembros y deben tener en cuenta sus entornos y circunstancias nacionales específicos
          en materia de tecnologías de la información. Las fechas de finalización de la
          introducción de los sistemas electrónicos nacionales deben conllevar también el fin de
          los periodos de las medidas transitorias relacionadas con dichos sistemas electrónicos.
          Por consiguiente, estas fechas se fijarán en función de los plazos previstos en los
          apartados 1, 2 y 3 del artículo 278 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
   (8)    Los Estados miembros y la Comisión deben también garantizar que los operadores
          económicos hayan recibido la información técnica necesaria con la antelación
          suficiente para poder actualizar sus propios sistemas electrónicos y conectarse a los
          sistemas electrónicos nuevos o actualizados previstos en el Reglamento (UE)
          n.º 952/2013. La información sobre los cambios necesarios ha de facilitarse entre doce
          y veinticuatro meses antes de la introducción de un sistema concreto, en caso de que
          sea necesario debido al alcance y la naturaleza del sistema. En el caso de cambios
          menores, el periodo puede ser más breve.
   (9)    Las fechas de introducción de determinados proyectos han de ser modificadas para
          garantizar la sincronicidad entre el programa de trabajo y el Plan Estratégico
          Plurianual en Materia de Aduanas, así como para tener en cuenta los nuevos plazos
          establecidos en el artículo 278 del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
   (10)   Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del
          Código Aduanero.
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
                                              Artículo 1
                                        Programa de trabajo
   Queda adoptado el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción de los
   sistemas electrónicos previstos en el Reglamento (UE) n.º 952/2013, por el que se establece el
   Código Aduanero de la Unión (en lo sucesivo, «el programa de trabajo»), tal como figura en
   el anexo.
ES                                                 3                                              ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 2
                                              Ejecución
   1. La Comisión y los Estados miembros cooperarán en la ejecución del programa de trabajo.
   2. Los Estados miembros deberán haber desarrollado e introducido los sistemas electrónicos
   pertinentes dentro de los plazos establecidos por los lapsos de introducción correspondientes
   previstos en el programa de trabajo.
   3. Los proyectos especificados en el programa de trabajo y la preparación y aplicación de los
   sistemas electrónicos conexos se gestionarán de forma coherente con el programa de trabajo y
   con el Plan Estratégico Plurianual en materia de Aduanas.
   4. La Comisión se compromete a buscar un entendimiento común y un acuerdo con los
   Estados miembros por lo que respecta al alcance del proyecto, el diseño, los requisitos y la
   arquitectura de los sistemas electrónicos al iniciar los proyectos del programa de trabajo.
   Cuando proceda, la Comisión también deberá también consultar a los operadores económicos
   y tener en cuenta su opinión.
                                              Artículo 3
                                          Actualizaciones
   El programa de trabajo será objeto de actualizaciones periódicas con el fin de garantizar su
   conformidad a los últimos avances en la aplicación del Reglamento (UE) n.º 952/2013 y su
   adaptación a ellos, así como para tener en cuenta los progresos efectivos realizados en la
   preparación y el desarrollo de los sistemas electrónicos. Esto se aplica especialmente a la
   disponibilidad de especificaciones acordadas conjuntamente y a la puesta en funcionamiento
   de los sistemas electrónicos.
                                              Artículo 4
                                     Comunicación e informes
   1. La Comisión y los Estados miembros compartirán la información relativa a la planificación
   y los progresos en la introducción de cada uno de los sistemas.
   2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los planes de sus proyectos nacionales y de
   migración, así como el cuadro de sus avances en el desarrollo y la introducción de los
   sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 278 bis, apartado 4, del Reglamento (UE)
   n.º 952/2013, a más tardar el 31 de enero y el 30 de junio de cada año. Los planes y el cuadro
   incluirán también la información pertinente necesaria para el informe anual que ha de
   presentar la Comisión con arreglo al artículo 278 bis del Reglamento (UE) n.º 952/2013.
   3. Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de toda actualización
   importante de sus planes nacionales de proyectos y de migración.
   4. Los Estados miembros facilitarán de manera oportuna a los operadores económicos las
   especificaciones técnicas relacionadas con la comunicación externa del sistema electrónico
   nacional.
                                              Artículo 5
                                             Derogación
   1. Queda derogada la Decisión de Ejecución 2016/578/UE.
ES                                                4                                               ES
 ---pagebreak---    2. Las referencias a la Decisión derogada y a la Decisión de Ejecución 2014/255/UE se
   entenderán hechas a la presente Decisión.
                                             Artículo 6
                                        Entrada en vigor
   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial
   de la Unión Europea.
   Hecho en Bruselas, el 13.12.2019
                                               Por la Comisión
                                               La Presidenta
                                               Ursula von der LEYEN
ES                                               5                                                ES
 ---documentbreak---                                                               ES
                                                          ANEXO
Programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción de los sistemas electrónicos previstos en el
Código Aduanero de la Unión
I. INTRODUCCIÓN
1.El programa de trabajo ofrece un instrumento de apoyo a la aplicación de aquellas disposiciones del Reglamento
   n.º 952/2013 relativas al desarrollo y la introducción de sus sistemas electrónicos.
2.El programa de trabajo especifica también los períodos durante los cuales será posible aplicar las medidas
   transitorias hasta la introducción de los sistemas electrónicos nuevos o actualizados, tal como se menciona en el
   Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 y el Reglamento de Ejecución
   (UE) 2015/2447.
3.Se entenderá por «etapa clave» de las especificaciones técnicas la fecha de publicación de una versión estable del
   pliego de especificaciones técnicas. En el caso de los sistemas o componentes nacionales, esa fecha se comunicará
   en el marco de la planificación nacional de proyectos publicada.
4.El programa de trabajo establece las siguientes «fechas de introducción» de los sistemas transeuropeos y
   nacionales:
   a) la fecha inicial del lapso de introducción de los sistemas electrónicos, entendida como la fecha más temprana de
     entrada en funcionamiento el sistema electrónico;
   b) la fecha final del lapso de introducción de los sistemas electrónicos, entendida como
       la fecha más tardía en que los sistemas deben entrar en funcionamiento en todos los Estados miembros y ser
      utilizados por todos los operadores económicos; y
       la fecha final de validez de las medidas transitorias.
   A efectos de la letra b), la fecha será la misma que la fecha inicial en caso de que no se prevea lapso alguno para la
   migración o la introducción.
5.Por lo que respecta a los sistemas estrictamente nacionales o a los componentes específicos nacionales de un
   proyecto más amplio a escala de la Unión, los Estados miembros podrán fijar las fechas de introducción y las
   fechas inicial y final de los lapsos de introducción mediante su planificación nacional de proyectos, sin perjuicio
   de los plazos generales establecidos en el artículo 278 del Reglamento n.º 952/2013.
   Quedan cubiertos por el párrafo primero los siguientes sistemas nacionales o componentes nacionales específicos:
   a) el componente 2 (mejora de los Sistemas Nacionales de Exportación) del Sistema Automatizado de Exportación
      en el ámbito del CAU (AES CAU) (punto 10 de la parte II);
   b)los Regímenes Especiales en el ámbito del CAU (RE IMP/RE EXP) (punto 12 de la parte II);
   c) el Sistema de notificación de la llegada, notificación de la presentación y depósito temporal en el ámbito del
      CAU (punto 13 de la parte II);
   d)la mejora de los Sistemas Nacionales de Importación en el ámbito del CAU (punto 14 de la parte II);
   e) el componente 2 de la Gestión de las Garantías (GUM) en el ámbito del CAU (punto 16 de la parte II).
6. En el caso de sistemas transeuropeos con lapso de introducción pero sin una fecha de aplicación única, los
   Estados miembros podrán, cuando se considere oportuno, comenzar con la introducción en una fecha apropiada
   dentro del lapso y prever un plazo para la migración de los operadores económicos. Las fechas inicial y final
   deberán comunicarse a la Comisión. La Comisión y los Estados miembros deberán considerar detenidamente los
   aspectos de dominio común.
   Quedan cubiertos por el párrafo primero los siguientes sistemas transeuropeos:
                                                               1
 ---pagebreak---   a)     la mejora del Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NCTS) en el ámbito del CAU (punto 9 de la parte
         II);
  b)     el componente 1 del Sistema Automatizado de Exportación en el ámbito del CAU (punto 10 de la parte II);
  c)     el Despacho Centralizado de las Importaciones (CCI) en el ámbito del CAU (punto 15 de la parte II)
  El Sistema de Control de la Importación 2 (ICS2) transeuropeo en el ámbito del CAU (punto 17 de la parte II)
  requiere también una aplicación y una transición graduales. No obstante, el planteamiento en este caso es
  diferente, ya que se espera que todos los Estados miembros estén listos al mismo tiempo para cada una de las
  entregas al inicio de los lapsos de introducción. Además, cuando se considere oportuno, los Estados miembros
  podrán permitir que los operadores económicos vayan conectándose gradualmente al sistema hasta el final del
  lapso de introducción previsto para cada una de las entregas. Los Estados miembros tienen la obligación de
  publicar, en coordinación con la Comisión, los plazos y las instrucciones para los operadores económicos en su
  sitio web.
7.Al aplicar el programa de trabajo, la Comisión y los Estados miembros habrán de gestionar cuidadosamente la
  complejidad en términos de dependencias, variables y supuestos. Los principios expuestos en el Plan Estratégico
  Plurianual en el ámbito de las aduanas («MASP-C», por sus siglas en inglés) guiarán la gestión de la planificación.
  Los proyectos se irán poniendo en práctica en diferentes fases, que abarcarán desde la preparación y el desarrollo
  hasta la entrada en funcionamiento final, pasando por la construcción, el ensayo y la migración. El papel de la
  Comisión y de los Estados miembros en las diferentes fases dependerá de la naturaleza y la arquitectura de los
  sistemas y de sus componentes o servicios, tal como se describe en las fichas de proyecto pormenorizadas del
  MASP-C. Cuando proceda, la Comisión establecerá especificaciones técnicas comunes en estrecha colaboración
  con los Estados miembros —que, además, revisarán dichas especificaciones— con el fin de tenerlas listas con 24
  meses de antelación a la fecha de introducción prevista para el sistema electrónico.
  Los Estados miembros y la Comisión deben también garantizar que los operadores económicos hayan recibido la
  información técnica necesaria con la antelación suficiente para poder actualizar sus propios sistemas electrónicos y
  conectarse a los sistemas electrónicos nuevos o actualizados previstos en el Reglamento (UE) n.º 952/2013.
  Cualquier cambio debe comunicarse a los operadores económicos entre 12 y 24 meses antes de la introducción de
  un sistema concreto, en caso de que sea necesario debido al alcance y la naturaleza del cambio, a fin de permitir a
  los operadores económicos hacer sus planes y adaptar sus sistemas e interfaces. En el caso de cambios menores, el
  periodo puede ser más breve.
  Los Estados miembros y, cuando proceda, la Comisión emprenderán el desarrollo y la introducción de los
  sistemas, en consonancia con la arquitectura y las especificaciones del sistema establecidas. Las actividades se
  llevarán a cabo respetando las etapas y las fechas que se indican en el programa de trabajo. La Comisión y los
  Estados miembros colaborarán también con los operadores económicos y otras partes interesadas.
  Los operadores económicos tendrán que adoptar las medidas necesarias para poder utilizar los sistemas una vez
  introducidos y, a más tardar, en las fechas finales fijadas en el presente programa de trabajo o, cuando proceda,
  establecidas por los Estados miembros en el marco de sus planes nacionales.
                                                           2
 ---pagebreak--- II. LISTA DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Y LA INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
A. Lista completa
  «Proyectos relacionados con el Código Aduanero de la                  Base jurídica      Etapa clave            Fechas de introducción de los
           Unión y sistemas electrónicos conexos»                                                                      sistemas electrónicos
 Lista de los proyectos relacionados con el desarrollo y la
 introducción de los sistemas electrónicos necesarios para
                     la aplicación del CAU
                                                                                                               Fecha inicial         Fecha final del
                                                                                                                del lapso de             lapso de
                                                                                                               introducción         introducción del
                                                                                                                del sistema               sistema
                                                                                                              electrónico (1)         electrónico (2)
                                                                                                                                              =
                                                                                                                                     Fecha final del
                                                                                                                                          período
                                                                                                                                        transitorio
1. Sistema de Registro de Exportadores (REX) en el ámbito del
CAU                                                                    Artículo 6,       Fecha prevista      1.1.2017              1.1.2017
                                                                       apartado 1, y     para las
El proyecto tiene por objeto ofrecer información actualizada sobre los artículos 16 y 64 especificaciones
exportadores registrados establecidos en países beneficiarios del
                                                                       del Reglamento    técnicas
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que exportan
mercancías a la UE. El sistema es transeuropeo e incluirá también
                                                                       (UE)              = 1.er trimestre de
datos sobre los operadores económicos de la UE a fin de apoyar sus     n.º 952/2013      2015
exportaciones a países beneficiarios del SPG. Los datos necesarios se
fueron introduciendo en el sistema de forma gradual hasta el 31 de
diciembre de 2017.
2. Información Arancelaria Vinculante (IAV) en el ámbito del
CAU                                                                    Artículo 6,
                                                                       apartado 1,
El proyecto tiene por objeto realizar mejoras en el actual sistema E- artículos 16, 22,
IAV-3 transeuropeo a fin garantizar:
                                                                               3
 ---pagebreak---  a) la adecuación del sistema E-IAV-3 a los requisitos previstos en el
                                                                         23, 26, 27, 28,
     CAU;                                                                33 y 34 del
                                                                         Reglamento
 b) la ampliación de los datos de la declaración en relación con los (UE)
     cuales se exige un control;
                                                                         n.º 952/2013
 c) el control de la utilización obligatoria de la IAV;
 d) el control y la gestión de un uso ampliado de la IAV.
 El proyecto se ejecuta en dos fases.
 En la primera fase (etapa 1) se va introduciendo de forma gradual el
 mecanismo que permitirá la recepción de los conjuntos de datos de la                    Fecha prevista     1.3.2017           1.3.2017
 declaración exigidos por el CAU a partir del 1 de marzo de 2017 y                       para las           (fase 1 — etapa 1) (fase 1 — etapa 1)
 hasta la ejecución de los proyectos que figuran en el punto 10 (el 1 de                 especificaciones
 diciembre de 2023 a más tardar) y el punto 14 (el 31 de diciembre de                    técnicas           2.10.2017          2.10.2017
 2022 a más tardar). En la etapa 2 se cumple con la obligación de
 controlar la utilización de la IAV basándose en el nuevo conjunto de
                                                                                         = 2.º trimestre de (fase 1 — etapa 2) (fase 1 — etapa 2)
 datos de la declaración exigido y en la adecuación a los                                2016
 procedimientos de decisiones aduaneras.                                                 (fase 1)
 En la segunda fase se introducen las solicitudes y las decisiones de la
 IAV en formato electrónico y se pone a disposición de los operadores
 económicos una interfaz armonizada para presentar las solicitudes de
 IAV y recibir las decisiones de IAV por medios electrónicos.
                                                                                         Fecha prevista     1.10.2019          1.10.2019
                                                                                         para las           (fase 2)           (fase 2)
                                                                                         especificaciones
                                                                                         técnicas
                                                                                         = 2.º trimestre de
                                                                                         2018
                                                                                         (fase 2)
3. Decisiones Aduaneras en el ámbito del CAU
                                                                         Artículo 6,     Fecha prevista     2.10.2017          2.10.2017
El proyecto tiene por objeto armonizar los procesos de solicitud de apartado 1, y        para las
adopción de una decisión aduanera, así como con la toma y la gestión artículos 16, 22,   especificaciones
de decisiones mediante la normalización y la gestión electrónica de
                                                                         23, 26, 27 y 28 técnicas
los datos correspondientes a la solicitud y a la decisión o la
                                                                         del Reglamento
                                                                                 4
 ---pagebreak--- autorización en toda la Unión. El proyecto se aplica a las decisiones (UE)             = 4.º trimestre de
definidas en el Código tomadas a nivel nacional o por varios Estados n.º 952/2013      2015
miembros y abarca tanto los componentes del sistema desarrollados
de forma centralizada a nivel de la Unión como la integración de
componentes nacionales cuando los Estados miembros opten por
acogerse a esta posibilidad. Este sistema transeuropeo facilita las
consultas durante los procesos de toma de decisiones y de gestión de
las autorizaciones.
 4. Acceso directo de los operadores económicos a los Sistemas de
 Información Europeos (Gestión Uniforme de Usuarios y Firma Artículo 6,                Fecha prevista     2.10.2017 2.10.2017
 Digital)                                                              apartado 1, y   para las
                                                                       artículo 16 del especificaciones
 El objetivo de este proyecto es aportar soluciones operativas que
                                                                       Reglamento      técnicas
 faciliten a los operadores económicos un acceso directo y armonizado
 mediante un servicio de interfaces usuario-sistema que debe
                                                                       (UE)            = 4.º trimestre de
 integrarse en los sistemas de aduana electrónica, tal como se definen n.º 952/2013    2015
 en los proyectos específicos relacionados con el CAU. La gestión
 uniforme de usuarios y la firma digital se integrarán en los portales
 de los sistemas correspondientes, e incluyen asistencia en materia de
 gestión de identidad, acceso y usuarios compatible con las políticas
 de seguridad necesarias.
 La primera introducción tuvo lugar de forma simultánea a la del
 Sistema de Decisiones Aduaneras en el ámbito del CAU.
 Posteriormente, este instrumento técnico para la autenticación y la
 gestión de usuarios podrá ponerse a disposición de otros proyectos en
 el ámbito del CAU tales como el proyecto de Información
 Arancelaria Vinculante (IAV), la mejora del Sistema de Operadores
 Económicos Autorizados (AEO), la prueba del Estatuto de la Unión
 (PEU) y las fichas de información (INF) para los Regímenes
 Especiales. Para obtener información sobre las fechas de
 introducción, véanse los diferentes proyectos.
 5. Mejora del sistema de Operadores Económicos Autorizados
                                                                       Artículo 6,
                                                                               5
 ---pagebreak--- (AEO) en el ámbito del CAU                                             apartado 1,
El objetivo del proyecto es mejorar los procesos empresariales         artículos 16, 22,
relacionados con las solicitudes y autorizaciones AEO teniendo en      23, 26, 27, 28,
cuenta los cambios en las disposiciones jurídicas del CAU.             38 y 39 del
                                                                       Reglamento
En la primera fase, el proyecto prevé aplicar mejoras significativas
                                                                       (UE)              Fecha prevista      5.3.2018            5.3.2018
del sistema AEO como parte de la armonización del procedimiento
de toma de decisiones aduaneras.                                       n.º 952/2013      para las            (fase 1)            (fase 1)
                                                                                         especificaciones
En la segunda fase, el proyecto introduce las solicitudes y decisiones                   técnicas
AEO en formato electrónico y pone a disposición de los operadores
económicos una interfaz armonizada para presentar las solicitudes                        = 1.er trimestre de
AEO y recibir las decisiones AEO por medios electrónicos. El                             2016
sistema mejorado se introducirá en dos entregas: la parte 1 para la
presentación de las solicitudes AEO y el proceso de toma de                              Fecha prevista      1.10.2019           1.10.2019
decisiones y la parte 2 para los demás procesos posteriores.                             para las            (fase 2 – parte 1   (fase 2 – parte 1)
                                                                                         especificaciones    procesos iniciales)
                                                                                         técnicas
                                                                                                             16.12.2019          16.12.2019
                                                                                         = 4.º trimestre de
                                                                                                             (fase 2 – parte 2   (fase 2 – parte 2)
                                                                                         2018
                                                                                                             otros procesos)
6. Mejora del Sistema de Registro e Identificación de
Operadores Económicos (EORI 2) en el ámbito del CAU                    Artículo 6,       Fecha prevista      5.3.2018            5.3.2018
                                                                       apartado 1, y     para las
Este proyecto pretende introducir mejoras de menor calado en el        artículo 9 del    especificaciones
actual sistema transeuropeo EORI, que permite el registro y la
                                                                       Reglamento        técnicas
identificación tanto de los operadores económicos de la Unión como
de los operadores de terceros países y las personas que no sean
                                                                       (UE)              = 2.º trimestre de
operadores económicos que efectúan operaciones aduaneras en la         n.º 952/2013 por 2016
Unión.                                                                 el que se
                                                                       establece el
                                                                       Código
                                                                       Aduanero de la
                                                                       Unión.
7. Vigilancia 3 en ámbito del CAU
                                                                       Artículo 6,       Fecha prevista      1.10.2018           1.10.2018
Este proyecto se propone llevar a cabo la mejora del sistema de apartado 1,              para las
Vigilancia 2+ a fin de garantizar su adecuación a los requisitos
                                                                               6
 ---pagebreak--- previstos en el CAU como, por ejemplo, el intercambio normalizado       artículo 16, y  especificaciones
de información mediante técnicas de tratamiento electrónico de datos    artículo 56,    técnicas
y el establecimiento de las funcionalidades necesarias para tratar y    apartado 5, del
analizar todos los conjuntos de datos de vigilancia facilitados por los
                                                                                        = 3.er trimestre de
                                                                        Reglamento      2016
Estados miembros.
                                                                        (UE)
Así pues, incluirá nuevas capacidades de minería de datos y n.º 952/2013
funcionalidades de generación de informes que deberán ponerse a
disposición de la Comisión y los Estados miembros.
La plena ejecución de este proyecto depende de los proyectos
enumerados en el punto 10 (a más tardar el 1 de diciembre de 2023) y
el punto 14 (a más tardar el 31 de diciembre de 2022). La fecha de
introducción de este sistema han de fijarla los Estados miembros en
el marco de sus planes nacionales.
                                                                        Artículo 6,     Fecha prevista      1.3.2024   1.3.2024
8. Prueba del Estatuto de la Unión (PEU) en el ámbito del CAU           apartado 1, y   para las            (fase 1)   (fase 1)
El proyecto tiene por objeto crear un nuevo sistema transeuropeo de artículos 16 y      especificaciones
almacenamiento, gestión y extracción de los medios de prueba del 153 del                técnicas
estatuto de la Unión T2L/F y el manifiesto aduanero de mercancías Reglamento
                                                                                        = 1.er trimestre de
(expedidos por un emisor no autorizado).                                (UE)            2022
                                                                        n.º 952/2013
Dado que la aplicación del manifiesto aduanero de mercancías ha de                                          02.06.2025 02.06.2025
vincularse a la ventanilla única marítima europea, esta parte del                                           (fase 2)   (fase 2)
proyecto se tratará en una fase separada.
9. Mejora del Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NCTS)
                                                                        Artículo 6,
                                                                                7
 ---pagebreak--- en el ámbito del CAU                                        apartado 1,
El objetivo de este proyecto es adaptar el Nuevo Sistema artículo 16 y
                                                            artículos 226 a
de Tránsito Informatizado (NCTS) transeuropeo existente 236 del
al nuevo CAU.                                               Reglamento
                                                            (UE)            Fecha prevista     1.3.2021 1.12.2023
Componente 1: «Nuevo Sistema de Tránsito n.º 952/2013                       para las
Informatizado (NCTS) Fase 5»: el objetivo de esta fase es                   especificaciones
adaptar el Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado                          técnicas
(NCTS) a los nuevos requisitos del CAU excepto en                           = 4.º trimestre de
cuanto a los elementos de datos relativos a la seguridad y                  2019
la protección en las declaraciones aduaneras de tránsito de
mercancías introducidas en el territorio aduanero de la
Unión.
Abarca el registro de incidentes durante el tránsito y la
adaptación de los intercambios de información a los                                            3.6.2024 2.6.2025
requisitos del CAU en materia datos, así como la mejora
y el desarrollo de las interfaces con otros sistemas.                       Fecha prevista
                                                                            para las
Componente 2: «Nuevo Sistema de Tránsito                                    especificaciones
                                                                            técnicas
Informatizado (NCTS) Fase 6»: el objetivo de esta fase es
aplicar los nuevos requisitos específicos en materia de                     = 2.º trimestre de
elementos de datos relativos a la seguridad y la protección                 2022
en las declaraciones aduaneras de tránsito de mercancías
introducidas en el territorio aduanero de la Unión que
resulten del proyecto 17 (ICS2 en el ámbito del CAU). El
ámbito y la solución de aplicación se acordarán durante la
fase de iniciación del proyecto.
10. Sistema Automatizado de Exportación (AES) en el ámbito
del CAU                                                     Artículo 6,
                                                            apartado 1,
                                                                    8
 ---pagebreak--- El presente proyecto tiene por objeto aplicar los requisitos del CAU artículos 16, 179
en materia de exportación y salida.                                   y 263 a 276 del
 Componente 1: «Sistema Automatizado de Exportación (AES) Reglamento
 transeuropeo» El proyecto tiene por objeto continuar desarrollando (UE)
 el actual sistema transeuropeo de control de las exportaciones a fin n.º 952/2013
 de aplicar plenamente un sistema automatizado de exportación                          Fecha prevista     1.3.2021       1.12.2023
 (AES) que abarque los requisitos que deben cumplir las empresas                       para las           (componente 1) (componente 1)
 en materia de procesos y datos contemplados en el CAU,                                especificaciones
 incluyendo la cobertura de los procedimientos simplificados y el                      técnicas
 despacho centralizado de las exportaciones. También debe abarcar
 el desarrollo de interfaces armonizadas con el Sistema                                = 4.º trimestre de
 Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos                       2019
 Especiales (EMCS) y el Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado                        (componente 1)
 (NCTS). El Sistema Automatizado de Exportación permitirá, por
 tanto, la plena automatización de los procedimientos de exportación
 y de las formalidades aduaneras de salida. El AES abarca partes que
 deben desarrollarse a nivel central y nacional, incluidos los
 componentes nacionales en los que se presenta y tramita la
 declaración de exportación y que permiten el posterior intercambio
 de información con la aduana de salida a través de los componentes
 comunes del AES.
 Componente 2: «Mejora de los Sistemas Nacionales de
 Exportación» En los procesos que no se inscriban en el ámbito de
 aplicación del AES pero que estén estrechamente vinculados a él, es
 preciso que los elementos nacionales específicos de los sistemas
 nacionales independientes relacionados con las formalidades de
 exportación y/o de salida sean objeto de mejora. Cuando estos
 elementos no tengan incidencia en el dominio común del AES,                           Fecha prevista     1.3.2021       1.12.2023
 podrán quedar cubiertos por este componente.                                          para las           (componente 2) (componente 2)
                                                                                       especificaciones
                                                                                       técnicas
                                                                                       = a establecer por
                                                                                       el Estado miembro
                                                                                       (componente 2)
                                                                              9
 ---pagebreak--- 11. Fichas de información (INF) para los Regímenes Especiales
en el ámbito del CAU                                                   Artículo 6,      Fecha prevista     1.6.2020         1.6.2020
                                                                       apartado 1,      para las
El objetivo de este proyecto es desarrollar un nuevo sistema artículo 16,               especificaciones
transeuropeo para apoyar y racionalizar los procesos de gestión de
                                                                       artículo 215, y  técnicas
datos INF y el tratamiento electrónico de los datos INF en los
regímenes especiales.
                                                                       artículos 255 a  = 2.º trimestre de
                                                                       262, del         2018
                                                                       Reglamento
                                                                       (UE)
                                                                       n.º 952/2013
12. Regímenes especiales en el ámbito del CAU
                                                                       Artículo 6,      Fecha prevista
Este proyecto se propone acelerar, facilitar y armonizar los regímenes apartado 1,      para las
especiales en toda la Unión ofreciendo modelos comunes de procesos     artículos 16,    especificaciones
empresariales. Los sistemas nacionales integrarán todos los cambios
                                                                       215, 237 a 242 y técnicas
introducidos en el CAU necesarios para aplicar los regímenes de
depósito aduanero, destino final, importación temporal y
                                                                       250 a 262 del    = a definir por el
perfeccionamiento activo y pasivo.                                     Reglamento       Estado miembro
                                                                       (UE)             (para el
Este proyecto se ejecutará en dos fases.                               n.º 952/2013     componente 1 y el
 Componente 1: «RE nacional EXP». Proporciona las soluciones                            componente 2)
 electrónicas nacionales necesarias para llevar a cabo actividades
 relacionadas con los regímenes especiales para la exportación.
                                                                                                           1.3.2021         1.12.2023
                                                                                                           (componente 1)   (componente 1)
 Componente 2: «RE nacional IMP». Proporciona las soluciones
 electrónicas nacionales necesarias para llevar a cabo actividades                                         A definir por el A definir por el
 relacionadas con los regímenes especiales para la importación.
                                                                                                           Estado miembro   Estado miembro en
La aplicación de dichos proyectos tendrá lugar a través de los                                             en el marco del  el marco del plan
proyectos enumerados en los puntos 10 y 14.                                                                plan nacional    nacional con un
                                                                                                           (componente 2)   lapso de
                                                                                                                            introducción de
                                                                                                                            hasta el 31.12.2022
                                                                                                                            (componente 2)
                                                                               10
 ---pagebreak--- 13. Notificación de la llegada, notificación de la presentación y
depósito temporal en el ámbito del CAU                                   Artículo 6,       Fecha prevista       A definir por el A definir por el
                                                                         apartado 1,       para las             Estado miembro   Estado miembro en
El objeto de este proyecto es definir los procesos de notificación de la artículo 16 y     especificaciones     en el marco del  el marco del plan
llegada del medio de transporte, de presentación de las mercancías
                                                                         artículos 133 a   técnicas             plan nacional    nacional con un
(notificación de la presentación) y de declaración de depósito
temporal, tal como se describen en el Código Aduanero de la Unión,
                                                                         152 del           = a definir por el                    lapso de
y apoyar la armonización a este respecto en todos los Estados            Reglamento        Estado miembro y,                     introducción de
miembros en lo que respecta al intercambio de datos entre los            (UE)              para la notificación                  hasta el 31.12.2022
operadores económicos y las aduanas.                                     n.º 952/2013      de llegada, en
El proyecto abarca la automatización de procesos a nivel nacional.                         consonancia con la
                                                                                           planificación del
                                                                                           ICS2
14. Mejora de los Sistemas Nacionales de Importación en el
ámbito del CAU                                                           Artículo 6,       Fecha prevista       A definir por el A definir por el
                                                                         apartado 1,       para las             Estado miembro   Estado miembro en
El proyecto se propone aplicar todos los requisitos en materia de        artículo 16,      especificaciones     en el marco del  el marco del plan
procesos y datos que se derivan del CAU y relativos al ámbito de la
                                                                         apartado 1, y     técnicas             plan nacional    nacional con un
importación (y que no estén cubiertos por otro de los proyectos que
figuran en el programa de trabajo). Se refiere principalmente a los
                                                                         artículos 53, 56, = a establecer por                    lapso de
cambios en el procedimiento de «despacho a libre práctica»               77 a 80, 83 a 87, el Estado miembro                     introducción de
(procedimiento ordinario + simplificaciones), pero abarca también las    101 a 105, 108 a                                        hasta el 31.12.2022
repercusiones derivadas de otras migraciones de sistemas. El presente    109, 158 a 187 y
proyecto está relacionado con el ámbito nacional de importación, que     194 a 195 del
abarca los sistemas nacionales de tratamiento de declaraciones de        Reglamento
aduana, así como otros sistemas, tales como la contabilidad nacional     (UE)
y los sistemas de pago.                                                  n.º 952/2013
15. Despacho Centralizado de las importaciones (CCI) en el
ámbito del CAU                                                           Artículo 6,
                                                                         apartado 1, y
Este proyecto tiene como finalidad permitir que las mercancías se        artículos 16 y
incluyan en un régimen aduanero utilizando el despacho centralizado
                                                                         179 del
mediante el cual los operadores económicos puedan centralizar sus
actividades comerciales desde el punto de vista aduanero. La
                                                                         Reglamento
tramitación de la declaración en aduana y el despacho físico de las      (UE)
mercancías deben ser coordinados por las aduanas correspondientes.       n.º 952/2013
                                                                                 11
 ---pagebreak--- Se trata de un sistema transeuropeo que incluye componentes
desarrollados a nivel central y nacional.
El proyecto se ejecutará en dos fases.
Fase 1: Esta fase abarcará la combinación del despacho centralizado
con las declaraciones aduaneras normales y con las declaraciones
aduaneras simplificadas y las respectivas declaraciones
complementarias (de modo que se regulariza una declaración                             Fecha prevista      1.03.2022      1.12.2023
aduanera simplificada). Además, abarcará la inclusión de mercancías                    para las
en los regímenes aduaneros siguientes: despacho a libre práctica,                      especificaciones
depósito aduanero, perfeccionamiento activo y destino final. Por                       técnicas
último, esta fase abarcará todos los tipos de mercancías con                           = 3.er trimestre de
excepción de aquellos productos sujetos a impuestos especiales o a
                                                                                       2020
medidas de la política agrícola común.
Fase 2: esta fase abarcará todo lo que no esté cubierto por la fase 1, a
saber, la combinación del despacho centralizado con declaraciones
aduaneras mediante la inscripción en los registros del declarante y las
respectivas declaraciones complementarias, las declaraciones
complementarias por las que se regularice más de una declaración                                           2.10.2023      2.06.2025
simplificada, la inclusión de mercancías en el régimen de importación
temporal, los productos sujetos a impuestos especiales y los                           Fecha prevista
productos sujetos a medidas de política agrícola común.                                para las
                                                                                       especificaciones
                                                                                       técnicas
                                                                                       = 2.º trimestre de
                                                                                       2022
16. Gestión de las garantías (GUM) en el ámbito del CAU
                                                                         Artículo 6,
El objetivo de este proyecto es garantizar la gestión efectiva y apartado 1,
eficiente de los distintos tipos de garantía existentes.                 artículo 16 y
 Componente 1: «GUM»: El sistema transeuropeo cubrirá la gestión artículos 89 a
 de las garantías globales que puedan utilizarse en más de un Estado 100 del           Fecha prevista      2.10.2023      2.06.2025
 miembro y el control del importe de referencia correspondiente a Reglamento           para las            (componente 1) (componente 1)
                                                                                       especificaciones
                                                                                 12
 ---pagebreak---  cada declaración aduanera, declaración complementaria o el (UE)                        técnicas
 suministro adecuado de los datos necesarios para la consignación n.º 952/2013
                                                                                        = 3.er trimestre de
 contable de las deudas aduaneras existentes en relación con todos los
 regímenes aduaneros, tal como establece el Código Aduanero de la
                                                                                        2022
 Unión, con exclusión del tránsito, que se gestiona como parte del                      (componente 1)
 proyecto relativo al NCTS.
 Componente 2: Gestión de las Garantías Nacional: Además, se
 mejorarán los sistemas electrónicos existentes a escala nacional para
 gestionar las garantías válidas en un solo Estado miembro.
                                                                                        Fecha prevista       A definir por el A definir por el
                                                                                        para las             Estado miembro   Estado miembro en
                                                                                        especificaciones     en el marco del  el marco del plan
                                                                                        técnicas             plan nacional    nacional con un
                                                                                        = a establecer por   (componente 2)   lapso de
                                                                                        el Estado miembro                     introducción de
                                                                                                                              hasta el 2.06.2025
                                                                                        (componente 2)
                                                                                                                              (componente 2)
17. Sistema de Control de la Importación 2 (ICS2) en el ámbito
del CAU                                                                Artículo 6,      Fecha prevista
                                                                       apartado 1,      para las
El objetivo de este programa es reforzar la seguridad y la protección  artículos 16, 46 especificaciones
previas a la llegada de las mercancías que entren en la Unión
                                                                       y 47 y artículos técnicas de las tres
mediante la aplicación de los nuevos requisitos del CAU relativos a
la presentación y la tramitación de declaraciones sumarias de entrada,
                                                                       127 a 132 del    entregas
a saber, el suministro de los datos de la declaración sumaria de       Reglamento       = 2.º trimestre de
entrada en más de una presentación y/o por diferentes personas y el    (UE)             2018
intercambio de esos datos y de los resultados del análisis de riesgos  n.º 952/2013
entre las autoridades aduaneras. El ICS2 tendrá como resultado una
arquitectura completamente nueva y una sustitución por fases del
actual sistema transeuropeo ICS.
El programa se ejecutará en tres entregas.
                                                                               13
 ---pagebreak--- Entrega 1: en cuanto que primera fase, esta entrega abarcará la
obligación de los operadores económicos pertinentes (operadores de
servicios postales y empresas de transporte urgente por vía aérea) de      15.3.2021   1.10.2021
facilitar los datos mínimos, es decir, los conjuntos de datos relativos    (Entrega 1) (Entrega 1)
a las declaraciones sumarias de entrada previas a la carga.
Entrega 2: en cuanto que segunda fase, esta entrega abarcará la
aplicación de obligaciones completamente nuevas respecto de las
declaraciones sumarias de entrada, procesos empresariales y de
gestión de riesgos conexos para todas las mercancías transportadas
por tráfico aéreo.                                                         1.3.2023    2.10.2023
Entrega 3: en cuanto que tercera fase, esta entrega cubrirá la             (Entrega 2) (Entrega 2)
aplicación de obligaciones relativas a la declaración sumaria de
entrada completamente nuevas y procesos empresariales y de gestión
de riesgos conexos para todas las mercancías transportadas por
rutas marítimas y vías navegables interiores y mediante tráfico
rodado y ferroviario (esto incluye las mercancías de envíos postales       1.3.2024    1.10.2024
transportados por estos medios de transporte).
                                                                           (Entrega 3) (Entrega 3)
                                                                        14
 ---pagebreak--- B. Sinopsis de la lista
 Proyectos en el              Fechas de     2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    ámbito del             introducción /
      Código                  lapsos de
Aduanero de la              introducción
  Unión (CAU)
  relacionados
con los sistemas
   electrónicos
1. Sistema          de 1.1.2017            X
   Registro         de
   Exportadores
   (REX)     en     el
   ámbito del CAU
2. Sistema          de  1.3.2017           X
   Información          (fase 1 — parte 1)
   Arancelaria
   Vinculante (IAV)
                        2.10.2017          X
   en el ámbito del     (fase 1 — parte 2)
   CAU                  1.10.2019                     X
                        (fase 2)
3. Decisiones           2.10.2017          X
   Aduaneras en el
   ámbito del CAU
4. Acceso directo de 2.10.2017             X
   los     operadores
   económicos a los
   Sistemas Europeos
   de    Información
   (Gestión Uniforme
   de Usuarios y
                                                         15
 ---pagebreak---    Firma Digital)
5. Mejora del Sistema 1.3.2018               X
   de        Operadores (fase 1)
   Económicos
   Autorizados (AEO)
                        1.10.2019              X
   en el ámbito del (fase 2 — parte 1)
   CAU                  16.12.2019             X
                        (fase 2 — parte 2)
6. Mejora         del 1.3.2018               X
   Sistema         de
   Registro          e
   Identificación de
   Operadores
   Económicos en el
   ámbito del CAU
   (EORI 2)
7. Vigilancia 3 en 1.10.2018                 X
   ámbito del CAU
8. Prueba          del 1.3.2024                           X
   Estatuto de la (fase 1)
   Unión (PEU) en el
   ámbito del CAU
                        2.06.2025
                                                            X
                        (fase 2)
9. Mejora del Nuevo     1.3.2021 – 1.12.2023        X X X
   Sistema          de  (fase 5)
   Tránsito             3.6.2024 – 2.6.2025
   Informatizado        (fase 6)                          X X
   (NCTS) en el
   ámbito del CAU
10. Sistema             1.3.2021 – 1.12.2023        X X X
     Automatizado de
     Exportación
     (AES) en el
                                                 16
 ---pagebreak---     ámbito del CAU
    —
    Componente 1:
    Sistema
    Automatizado de
    Exportación
    (AES)
    transeuropeo
10. Sistema           1.3.2021 – 1.12.2023              X X X
    Automatizado de
    Exportación
    (AES) en el
    ámbito del CAU
    —
    Componente 2:
    Mejora de los
    Sistemas
    Nacionales     de
    Exportación
11. Fichas         de 1.6.2020                        X
    información
    (INF) para los
    Regímenes
    Especiales en el
    ámbito del CAU
12. Regímenes         planificación nacional X X X    X X X X
    Especiales en el  1.3.2021 – 1.12.2023
    ámbito del CAU    — véase también el
    —                 proyecto 10
    Componente 1:
    RE       nacional
    EXP
12. Regímenes         planificación nacional X X X    X X X
    Especiales en el de RE IMP
    ámbito del CAU
                                                   17
 ---pagebreak---     —                  (hasta el 31.12.2022)
    Componente 2: — véase también el
    RE nacional IMP proyecto 14
13. Notificación de planificación nacional    X X X    X X X
    la        llegada, (hasta el 31.12.2022)
    notificación de la
    presentación y
    depósito
    temporal en el
    ámbito del CAU
14. Mejora de los planificación nacional      X X X    X X X
    Sistemas           (hasta el 31.12.2022)
    Nacionales      de
    Importación en
    el ámbito del
    CAU
15. Despacho           1.3.2022 – 1.12.2023                X X
    Centralizado de    (fase 1)
    las
    Importaciones      2.10.2023 – 2.6.2025                  X X X
    (CCI) en el
                       (fase 2)
    ámbito del CAU
16. Gestión de las 2.10.2023 – 2.6.2025                      X X X
    Garantías
    (GUM) en el
    ámbito         del
    CAU—
    Componente 1:
    Gestión de las
    Garantías
    transeuropea
16. Sistema         de planificación nacional X X X    X X X X X X
    Gestión de las (hasta el 2.6.2025)
    Garantías
                                                    18
 ---pagebreak---      (GUM) en el
     ámbito          del
     CAU —
     Componente 2:
     Gestión de las
     Garantías
     nacional
17. Sistema           de
                          15.3.2021 – 1.10.2021                                                              X
     Control de la (Entrega 1)
     Importación en
     el ámbito del 1.3.2023 – 2.10.2023                                                                                                X
     CAU                  (Entrega 2)
     (ICS 2)
                          1.3.2024 – 1.10.2024
                                                                                                                                                   X
                          (Entrega 3)
(1) Esta fecha de inicio del lapso de introducción de los sistemas electrónicos es la fecha más temprana en que los Estados miembros pueden iniciar sus operaciones.
(2) Esta fecha de finalización del lapso de introducción de los sistemas electrónicos es la fecha límite en que el sistema debe estar plenamente operativo y la fecha límite
en que todos los operadores económicos deben haber migrado; cuando proceda, la fecha será fijada por los Estados miembros y coincidirá con la fecha de finalización del
periodo transitorio.
                                                                                       19