CELEX: 
Language: el
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
                       ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                             Βρυξέλλες, 13.12.2019
                                             C(2019) 8803 final
           EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                της 13.12.2019
    για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και
   εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό
                              τελωνειακό κώδικα
EL                                                                         EL
 ---pagebreak---                    EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                             της 13.12.2019
          για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και
         εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό
                                           τελωνειακό κώδικα
   Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
   Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
   Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 1,
   και ιδίως το άρθρο 281,
   Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
   (1)     Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού
           τελωνειακού κώδικα προβλέπεται ότι κάθε είδους ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
           τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών και η
           διατήρηση των πληροφοριών αυτών πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση
           ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Στο άρθρο 280 του κανονισμού
           προβλέπεται ότι η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την
           ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων («το πρόγραμμα
           εργασιών»).
   (2)     Η Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα εργασιών με την εκτελεστική
           απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής2 και το επικαιροποίησε για πρώτη φορά το
           2016 με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής3. Το πρόγραμμα
           εργασιών του 2016 πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη ο νέος
           σχεδιασμός βάσει πόρων και προτεραιοτήτων για τα ηλεκτρονικά συστήματα. Είναι
           επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση του άρθρου 278 του κανονισμού
           (ΕΕ) αριθ. 952/2013 που επήλθε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/632 του Ευρωπαϊκού
           Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων
           άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται
           στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερός και
           αξιόπιστος σχεδιασμός για την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που
           προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, τυχόν μελλοντικές
           επικαιροποιήσεις του προγράμματος εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιούνται
           μόνον εάν υπάρχουν νέες εξελίξεις. Ως εκ τούτου, η διάταξη βάσει της οποίας
   1
           ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
   2
           Εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014, για την εκπόνηση του
           προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 134 της 7.5.2014, σ. 46).
   3
           Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του
           προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων
           που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6-20).
   4
           Κανονισμός (ΕΕ) 2019/632 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου
           2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής
           χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον
           ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 11 της 25.4.2019, σ. 54).
EL                                                   1                                                   EL
 ---pagebreak---            απαιτείται επικαιροποίηση του προγράμματος εργασιών σε ετήσια βάση θα πρέπει να
           διαγραφεί.
   (3)     Είναι επίσης απαραίτητο να προσδιοριστούν περαιτέρω ορισμένα στοιχεία της
           υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, η οποία επιβλήθηκε στα κράτη μέλη και στην
           Επιτροπή με το νέο άρθρο 278α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την
           παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
           συστημάτων. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, τα κράτη μέλη
           πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, δύο φορές ετησίως, επικαιροποιημένο πίνακα
           σχετικά με την πρόοδό τους στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών
           συστημάτων. Ο πίνακας θα πρέπει να περιέχει τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης για
           ορισμένα ορόσημα και, σε περίπτωση καθυστερήσεων ή κινδύνων καθυστερήσεων, τα
           μέτρα μετριασμού που αναφέρονται στο άρθρο 278α παράγραφος 3. Είναι επίσης
           αναγκαίο να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει
           να διαβιβάζουν τις πληροφορίες. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα έχει τη
           δυνατότητα να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
           Συμβούλιο την έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των
           ηλεκτρονικών συστημάτων στο τέλος κάθε έτους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
           ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για ουσιαστικές αλλαγές στον σχεδιασμό τους σε
           θέματα ΤΠ. Ωστόσο, δεδομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που
           προβλέπεται στο άρθρο 278α παράγραφος 4, δεν είναι πλέον απαραίτητο να
           υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να αποστέλλουν πληροφορίες 6 μήνες πριν από την
           εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού συστήματος.
   (4)     Στο πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να απαριθμούνται τα ηλεκτρονικά συστήματα
           που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, τα σχετικά άρθρα στα οποία
           προβλέπονται τα εν λόγω συστήματα και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αυτά
           αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Στο πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να γίνεται
           διάκριση μεταξύ, αφενός, των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία πρέπει να
           αναπτύξουν τα κράτη μέλη από μόνα τους («εθνικά συστήματα») και, αφετέρου, των
           ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία πρέπει να αναπτύξουν σε συνεργασία με την
           Επιτροπή («διευρωπαϊκά συστήματα»). Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι
           αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας του κανονισμού (ΕΕ)
           αριθ. 952/2013. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται στο υφιστάμενο έγγραφο
           σχεδιασμού το οποίο καλύπτει το σύνολο των τελωνειακών έργων πληροφορικής (το
           πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία «MASP-C»5) και καταρτίζεται σύμφωνα
           με την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
           Συμβουλίου6, και ιδίως το άρθρο 4 και το άρθρο 8 παράγραφος 2. Η διαχείριση,
           συγκρότηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που αναφέρονται στο
           πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να πραγματοποιείται όπως ορίζεται στο MASP-C.
   (5)     Λαμβανομένου υπόψη ότι η μεταβατική περίοδος για την πλήρη εφαρμογή του
           κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 θα πρέπει να λήξει το αργότερο έως τις
           προβλεπόμενες ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 278 του εν λόγω
           κανονισμού, στο πρόγραμμα εργασιών ορίζονται λεπτομερέστερα οι πραγματικές
           ημερομηνίες εγκατάστασης καθενός από τα ηλεκτρονικά συστήματα και καθορίζεται,
           συναφώς, η καταληκτική περίοδος για την εφαρμογή των συγκεκριμένων
   5
            https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
   6
            Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου
   2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008,
   σ. 21-26).
EL                                                        2                                                    EL
 ---pagebreak---        μεταβατικών μέτρων, όπως προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
       (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής7.
   (6) Όπου το πρόγραμμα εργασιών επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν να
       εγκαταστήσουν διευρωπαϊκό ή εθνικό ηλεκτρονικό σύστημα εντός ορισμένου
       χρονικού διαστήματος (χρονικό διάστημα εγκατάστασης), στο παράρτημα θα πρέπει
       να καθίσταται σαφές ότι η «ημερομηνία έναρξης εγκατάστασης» είναι η πρώτη
       ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν σε λειτουργία το νέο
       ηλεκτρονικό σύστημα και η «καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης» είναι η
       τελευταία ημερομηνία κατά την οποία όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι οικονομικοί
       φορείς πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το νέο ή αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό
       σύστημα. Η καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης θα πρέπει επίσης να συμπίπτει
       με τη λήξη της περιόδου των μεταβατικών μέτρων που αφορούν το συγκεκριμένο
       ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να
       καθοριστούν με βάση τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 278 παράγραφοι 1,
       2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Αυτά τα χρονικά διαστήματα
       εγκατάστασης είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των συστημάτων σε επίπεδο
       Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών κάθε συστήματος. Για το τελωνειακό
       έργο για την ασφάλεια και προστασία πριν από την άφιξη (σύστημα ελέγχου
       εισαγωγών ICS2) θα πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά τα
       χρονικά διαστήματα εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα κράτη μέλη θα
       πρέπει να είναι έτοιμα να εγκαταστήσουν κάθε έκδοση του έργου κατά την
       ημερομηνία έναρξης της εν λόγω έκδοσης, ενώ στους οικονομικούς φορείς θα πρέπει
       να δοθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, η δυνατότητα να συνδεθούν
       εντός του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης.
   (7) Τα χρονικά διαστήματα εγκατάστασης για τη μετάβαση των εθνικών ηλεκτρονικών
       συστημάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια έργου και
       μετάβασης των κρατών μελών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των συγκεκριμένων
       εθνικών τους περιβαλλόντων και συνθηκών ΤΠ. Οι καταληκτικές ημερομηνίες
       εγκατάστασης των εθνικών ηλεκτρονικών συστημάτων θα πρέπει επίσης να
       σηματοδοτούν τη λήξη των περιόδων των μεταβατικών μέτρων που αφορούν τα εν
       λόγω ηλεκτρονικά συστήματα. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να
       καθοριστούν με βάση τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 278 παράγραφοι 1,
       2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
   (8) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί
       φορείς έχουν λάβει εγκαίρως τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για να
       επικαιροποιήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά συστήματα και να συνδεθούν στα νέα ή
       αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
       αριθ. 952/2013. Η επικοινωνία σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές πρέπει να
       πραγματοποιείται από 12 έως 24 μήνες πριν από την εγκατάσταση ενός
       συγκεκριμένου συστήματος, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του πεδίου εφαρμογής
       και της φύσης του εν λόγω συστήματος. Για ήσσονος σημασίας αλλαγές, το διάστημα
       αυτό μπορεί να είναι μικρότερο.
   7
       Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη
       συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
       όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις
       περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την
       τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69
       της 15.3.2016, σ. 1).
EL                                               3                                                      EL
 ---pagebreak---    (9)    Οι ημερομηνίες εγκατάστασης ορισμένων έργων πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να
          διασφαλιστεί ο συγχρονισμός μεταξύ του προγράμματος εργασιών και του MASP-C
          και να ληφθούν υπόψη οι νέες προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 278 του
          κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
   (10)   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
          Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,
   ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
                                           Άρθρο 1
                                   Το πρόγραμμα εργασιών
   Εγκρίνεται το πρόγραμμα εργασιών για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των
   ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη
   θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα («το πρόγραμμα εργασιών»), όπως παρατίθεται
   στο παράρτημα.
                                           Άρθρο 2
                                          Υλοποίηση
   1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος
   εργασιών.
   2. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εγκαθιστούν τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα εντός
   των ημερομηνιών των σχετικών χρονικών διαστημάτων εγκατάστασης που ορίζονται στο
   πρόγραμμα εργασιών.
   3. Η διαχείριση των έργων που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών και η συγκρότηση
   και υλοποίηση των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων γίνεται με τρόπο που συνάδει με το
   πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία.
   4. Η Επιτροπή δεσμεύεται να επιδιώξει τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και την επίτευξη
   συμφωνίας με τα κράτη μέλη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των έργων, τον σχεδιασμό, τις
   απαιτήσεις και την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών συστημάτων κατά την έναρξη των
   έργων του προγράμματος εργασιών. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με
   τους οικονομικούς φορείς και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.
                                           Άρθρο 3
                                      Επικαιροποιήσεις
   Το πρόγραμμα εργασιών υπόκειται σε τακτικές επικαιροποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η
   ευθυγράμμιση και η προσαρμογή του με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή
   του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική πρόοδος που
   σημειώνεται ως προς τη συγκρότηση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτό
   ισχύει ιδίως για τη διαθεσιμότητα από κοινού συμφωνημένων προδιαγραφών και την
   πρακτική έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.
                                           Άρθρο 4
                             Επικοινωνία και υποβολή εκθέσεων
   1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και
   την πρόοδο ως προς την υλοποίηση καθενός από τα συστήματα.
EL                                            4                                           EL
 ---pagebreak---    2. Έως τις 31 Ιανουαρίου και έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
   Επιτροπή τα εθνικά σχέδια έργου και μετάβασης, καθώς και τον πίνακα σχετικά με την
   πρόοδό τους στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων, ο οποίος
   αναφέρεται στο άρθρο 278α παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Τα σχέδια
   και ο πίνακας περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή της
   ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής βάσει του άρθρου 278α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
   3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τυχόν σημαντικές επικαιροποιήσεις
   των εθνικών τους σχεδίων έργου και μετάβασης.
   4. Τα κράτη μέλη θέτουν εγκαίρως στη διάθεση των οικονομικών φορέων τις τεχνικές
   προδιαγραφές που αφορούν την εξωτερική επικοινωνία του εθνικού ηλεκτρονικού
   συστήματος.
                                             Άρθρο 5
                                           Κατάργηση
   1. Η εκτελεστική απόφαση 2016/578/ΕΕ καταργείται.
   2. Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση και στην εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ
   νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.
                                             Άρθρο 6
                                         Έναρξη ισχύος
   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην
   Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   Βρυξέλλες, 13.12.2019
                                              Για την Επιτροπή
                                              Η Πρόεδρος
                                              Ursula von der LEYEN
EL                                               5                                           EL
 ---documentbreak---                                                       EL
                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που
προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Το πρόγραμμα εργασιών παρέχει ένα μέσο για την υποστήριξη της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού
  αριθ. 952/2013 που αφορούν την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών
  συστημάτων.
2.Στο πρόγραμμα εργασιών καθορίζονται επίσης οι περίοδοι κατά τις οποίες εφαρμόζονται τα μεταβατικά μέτρα
  έως την εγκατάσταση των νέων ή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στον
  κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 και στον
  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447.
3.Ως «βασικό ορόσημο» των τεχνικών προδιαγραφών νοείται η ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται διαθέσιμη
  μια σταθερή εκδοχή των τεχνικών προδιαγραφών. Όσον αφορά τα εθνικά συστήματα ή τις εθνικές συνιστώσες, η
  ημερομηνία αυτή θα κοινοποιείται στο πλαίσιο του δημοσιευμένου εθνικού σχεδιασμού έργου.
4.Το πρόγραμμα εργασιών καθορίζει τις ακόλουθες «ημερομηνίες εγκατάστασης» των διευρωπαϊκών και των
  εθνικών συστημάτων:
  α) την ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων, δηλαδή
     την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα·
  β) την ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων, δηλαδή
      την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία σε όλα τα κράτη
     μέλη και να χρησιμοποιούνται από όλους τους οικονομικούς φορείς· και
      την ημερομηνία λήξης της ισχύος των μεταβατικών μέτρων.
  Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η ημερομηνία ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης σε περίπτωση που δεν
  προβλέπεται κανένα πραγματικό χρονικό διάστημα μετάβασης ή εγκατάστασης.
5.Για τα αμιγώς εθνικά συστήματα ή για συγκεκριμένες εθνικές συνιστώσες ενός ευρύτερου ενωσιακού έργου, τα
  κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν τις ημερομηνίες εγκατάστασης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ενός
  χρονικού διαστήματος εγκατάστασης στον οικείο εθνικό σχεδιασμό έργου, με την επιφύλαξη των γενικών
  προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 278 του κανονισμού αριθ. 952/2013.
  Το πρώτο εδάφιο αφορά τα ακόλουθα εθνικά συστήματα ή τις συγκεκριμένες εθνικές συνιστώσες:
  α)ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) Συνιστώσα 2 (αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων
     εξαγωγών) (μέρος II σημείο 10)·
  β)ΕΤΚ — Ειδικά καθεστώτα (SP IMP/SP EXP) (μέρος ΙΙ σημείο 12)·
  γ) ΕΤΚ — Γνωστοποίηση άφιξης, γνωστοποίηση προσκόμισης και προσωρινή εναπόθεση (μέρος II σημείο 13)·
  δ) ΕΤΚ — Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών (μέρος II σημείο 14)·
  ε) ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) — Συνιστώσα 2 (μέρος II σημείο 16).
6. Όσον αφορά τα διευρωπαϊκά συστήματα με χρονικό διάστημα εγκατάστασης αλλά χωρίς τακτή ημερομηνία
  υλοποίησης, τα κράτη μέλη μπορούν, εάν κρίνεται σκόπιμο, να αρχίσουν την εγκατάσταση σε ενδεδειγμένη
  ημερομηνία εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μπορούν να αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο εντός του
  οποίου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
  κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Οι πτυχές που εμπίπτουν στον κοινό τομέα θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά
  από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
                                                        1
 ---pagebreak---   Το πρώτο εδάφιο αφορά τα ακόλουθα διευρωπαϊκά συστήματα:
  α)     ΕΤΚ — Αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS) (μέρος II
         σημείο 9)·
  β)     ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) (Συνιστώσα 1) (μέρος ΙΙ σημείο 10).
  γ)     ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ) (μέρος ΙΙ σημείο 15)
  Το διευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου εισαγωγών (ΕΤΚ — ICS2) (μέρος II σημείο 17) απαιτεί επίσης σταδιακή
  υλοποίηση και μετάβαση. Ωστόσο, η προσέγγιση σε αυτήν την περίπτωση είναι διαφορετική, διότι αναμένεται
  από όλα τα κράτη μέλη να είναι ταυτόχρονα έτοιμα για κάθε έκδοση κατά την έναρξη κάθε χρονικού διαστήματος
  εγκατάστασης. Επιπλέον, όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους οικονομικούς
  φορείς να συνδέονται σταδιακά στο σύστημα έως τη λήξη του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης που
  προβλέπεται για καθεμία από τις εκδόσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν, σε συντονισμό με την
  Επιτροπή, τις προθεσμίες και τις οδηγίες για τους οικονομικούς φορείς στον δικτυακό τους τόπο.
7.Κατά την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαχειρίζονται
  προσεκτικά την πολυπλοκότητα των εξαρτήσεων, μεταβλητών και παραδοχών. Οι αρχές που καθορίζονται στο
  πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τα τελωνεία (MASP-C) θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του σχεδιασμού.
  Τα έργα θα αναπτυχθούν σε διάφορες φάσεις, από τη συγκρότηση και την ανάπτυξη έως την κατασκευή, τις
  δοκιμές, τη μετάβαση και την τελική λειτουργία. Ο ρόλος της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τις εν λόγω
  διαφορετικές φάσεις θα εξαρτηθεί από τη φύση και την αρχιτεκτονική του συστήματος και των συνιστωσών ή
  υπηρεσιών του, όπως περιγράφονται στα λεπτομερή δελτία έργου του MASP-C. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα
  καθορίζει κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με την επιφύλαξη
  επανεξέτασης των εν λόγω προδιαγραφών από τα κράτη μέλη, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί 24 μήνες πριν από την
  ημερομηνία-στόχο για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος.
  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει εγκαίρως
  τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για να επικαιροποιήσουν τα δικά τους ηλεκτρονικά συστήματα και να
  συνδεθούν στα νέα ή αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
  αριθ. 952/2013. Τυχόν αλλαγές πρέπει να κοινοποιούνται στους οικονομικούς φορείς από 12 έως 24 μήνες πριν
  από την εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου συστήματος, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω του πεδίου εφαρμογής
  και της φύσης της αλλαγής, ώστε να παρέχεται στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα να σχεδιάσουν και να
  προσαρμόσουν τα συστήματα και τις διεπαφές τους. Για ήσσονος σημασίας αλλαγές, το διάστημα αυτό μπορεί να
  είναι μικρότερο.
  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των
  συστημάτων σύμφωνα με την καθορισμένη αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές των συστημάτων. Οι
  δραστηριότητες αυτές θα διενεργούνται σύμφωνα με τα ορόσημα και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο
  πρόγραμμα εργασιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν επίσης με οικονομικούς φορείς και
  άλλους ενδιαφερομένους.
  Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα
  συστήματα μόλις αυτά τεθούν σε λειτουργία και το αργότερο μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονται
  στο παρόν πρόγραμμα εργασιών ή, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών
  τους σχεδίων.
                                                         2
 ---pagebreak--- II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Α. Πλήρης κατάλογος
  «ΕΤΚ — Έργα και Συναφή Ηλεκτρονικά Συστήματα»                   Νομική βάση         Βασικό          Ημερομηνίες εγκατάστασης των
   Κατάλογος έργων σχετικών με την ανάπτυξη και την                                  ορόσημο            ηλεκτρονικών συστημάτων
      εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που
        απαιτούνται για την εφαρμογή του κώδικα
                                                                                                     Ημερομηνία         Ημερομηνία
                                                                                                     έναρξης του         λήξης του
                                                                                                       χρονικού           χρονικού
                                                                                                     διαστήματος        διαστήματος
                                                                                                    εγκατάστασης       εγκατάστασης
                                                                                                         του         του ηλεκτρονικού
                                                                                                    ηλεκτρονικού       συστήματος (2)
                                                                                                   συστήματος (1)             =
                                                                                                                        Ημερομηνία
                                                                                                                         λήξης της
                                                                                                                        μεταβατικής
                                                                                                                          περιόδου
1. ΕΤΚ — Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ)
                                                                  Άρθρο 6        Ημερομηνία-       1.1.2017          1.1.2017
Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει διαθέσιμες επικαιροποιημένες  παράγραφος 1   στόχος των
πληροφορίες    για    εγγεγραμμένους    εξαγωγείς    που    είναι και άρθρα 16   τεχνικών
εγκατεστημένοι σε δικαιούχες χώρες του συστήματος γενικευμένων
                                                                  και 64 του     προδιαγραφών
προτιμήσεων (ΣΓΠ) και οι οποίοι εξάγουν προϊόντα προς την
Ένωση. Το σύστημα είναι διευρωπαϊκό και περιλαμβάνει επίσης
                                                                  κανονισμού     = 1ο τρίμηνο 2015
δεδομένα σχετικά με οικονομικούς φορείς της ΕΕ για την            (ΕΕ)
υποστήριξη των εξαγωγών προς τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ. Τα     αριθ. 952/2013
απαιτούμενα δεδομένα εισήχθησαν στο σύστημα σταδιακά μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 2017.
2. ΕΤΚ — Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ)
                                                                  Άρθρο 6
                                                                          3
 ---pagebreak--- Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του υφιστάμενου παράγραφος 1
διευρωπαϊκού συστήματος ΕΔΔΠ-3 για τη διασφάλιση:                 και άρθρα 16,
α) της ευθυγράμμισης του συστήματος ΕΔΔΠ-3 με τις απαιτήσεις 22, 23, 26, 27,
    του ΕΤΚ·                                                      28, 33 και 34
                                                                  του κανονισμού
β) της επέκτασης των δεδομένων διασάφησης που απαιτούνται στο
    πλαίσιο της επιτήρησης·
                                                                  (ΕΕ)
                                                                  αριθ. 952/2013
γ) της παρακολούθησης της υποχρεωτικής χρήσης ΔΔΠ·
δ) της παρακολούθησης και διαχείρισης της διευρυμένης χρήσης
    ΔΔΠ.
Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση (στάδιο 1) συνίσταται στη δρομολόγηση της
λειτουργίας που θα παρέχει τη δυνατότητα σταδιακής απόκτησης του
                                                                                 Ημερομηνία-       1.3.2017         1.3.2017
απαιτούμενου στο πλαίσιο του ΕΤΚ συνόλου δεδομένων διασάφησης                    στόχος των        (φάση 1 — στάδιο (φάση 1 — στάδιο
από την 1η Μαρτίου 2017 μέχρι την υλοποίηση των έργων που                        τεχνικών          1)               1)
απαριθμούνται στα σημεία 10 (το αργότερο έως την                                 προδιαγραφών
1η Δεκεμβρίου 2023)     και    14    (το   αργότερο    έως    τις                = 2ο τρίμηνο 2016 2.10.2017        2.10.2017
31 Δεκεμβρίου 2022). Το στάδιο 2 συνίσταται στην εκπλήρωση της                                     (φάση 1 — στάδιο (φάση 1 — στάδιο
υποχρέωσης ελέγχου της χρήσης ΔΔΠ βάσει του πρόσφατα                             (φάση 1)
                                                                                                   2)               2)
απαιτούμενου συνόλου δεδομένων διασάφησης και της
ευθυγράμμισης με τη διαδικασία έκδοσης τελωνειακών αποφάσεων.
Στη δεύτερη φάση εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό έντυπο για τις
αιτήσεις και αποφάσεις σε θέματα ΔΔΠ και διατίθεται για τους
οικονομικούς     φορείς    μια   εναρμονισμένη    διεπαφή   των
εμπορευόμενων για την υποβολή αιτήσεων ΔΔΠ και τη λήψη                           Ημερομηνία-       1.10.2019        1.10.2019
απόφασης ΔΔΠ με ηλεκτρονικά μέσα.                                                στόχος των        (φάση 2)         (φάση 2)
                                                                                 τεχνικών
                                                                                 προδιαγραφών
                                                                                 = 2ο τρίμηνο 2018
                                                                                 (φάση 2)
3. ΕΤΚ — Τελωνειακές αποφάσεις
                                                                  Άρθρο 6        Ημερομηνία-       2.10.2017        2.10.2017
Το έργο αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διαδικασιών όσον αφορά τις παράγραφος 1    στόχος των
αιτήσεις για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων, τη λήψη και άρθρα 16,             τεχνικών
αποφάσεων και τη διαχείριση των αποφάσεων μέσω τυποποίησης και
                                                                          4
 ---pagebreak--- ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων των αιτήσεων και των        22, 23, 26, 27 προδιαγραφών
αποφάσεων/εγκρίσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Το έργο αφορά τις       και 28 του     = 4ο τρίμηνο 2015
αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και από πολλά κράτη    κανονισμού
μέλη σύμφωνα με τον κώδικα και καλύπτει τις συνιστώσες του         (ΕΕ)
συστήματος που αναπτύσσονται κεντρικά σε επίπεδο Ένωσης, καθώς
                                                                   αριθ. 952/2013
και την ενοποίησή τους με τις εθνικές συνιστώσες τις οποίες έχουν
επιλέξει τα κράτη μέλη. Το εν λόγω διευρωπαϊκό σύστημα
διευκολύνει τη διαβούλευση κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και τη διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων.
4. Άμεση πρόσβαση των εμπορευόμενων στα ευρωπαϊκά
συστήματα πληροφοριών (ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και Άρθρο 6                  Ημερομηνία-       2.10.2017 2.10.2017
ψηφιακή υπογραφή)                                                  παράγραφος 1   στόχος των
                                                                   και άρθρο 16   τεχνικών
Στόχος του εν λόγω έργου είναι να παράσχει λειτουργικές λύσεις για
                                                                   του κανονισμού προδιαγραφών
την άμεση και εναρμονισμένη πρόσβαση των εμπορευομένων ως
υπηρεσία για διεπαφές χρηστών/συστημάτων που θα είναι
                                                                   (ΕΕ)           = 4ο τρίμηνο 2015
ενσωματωμένη στα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, όπως αριθ. 952/2013
ορίζεται στα ειδικά έργα του ΕΤΚ. Η ομοιόμορφη διαχείριση
χρηστών και η ψηφιακή υπογραφή θα ενσωματωθούν στις δικτυακές
πύλες των οικείων συστημάτων και περιλαμβάνουν υποστήριξη για
την ταυτοποίηση, την πρόσβαση και τη διαχείριση χρηστών
σύμφωνα με τις απαραίτητες πολιτικές ασφαλείας.
Η πρώτη εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το
σύστημα ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις.
Αυτή η τεχνική λύση για την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη
διαχείριση χρηστών θα καταστεί εν συνεχεία διαθέσιμη προς χρήση
και σε άλλα έργα του ΕΤΚ, όπως: ΕΤΚ — Δεσμευτικές
Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ)· ΕΤΚ — Εγκεκριμένοι
Οικονομικοί Φορείς (AEO) — Αναβάθμιση· ΕΤΚ — Αποδεικτικό
Ενωσιακού Καθεστώτος (ΑΕΚ)· και ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών
(INF) για Ειδικά Καθεστώτα. Βλέπε τα διάφορα έργα για τις
ημερομηνίες εγκατάστασης.
5. ΕΤΚ — Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO) —
Αναβάθμιση                                                         Άρθρο 6
                                                                   παράγραφος 1
Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και άρθρα 16,
όσον αφορά τις αιτήσεις και τις άδειες των AEO, λαμβανομένων
                                                                           5
 ---pagebreak--- υπόψη των τροποποιήσεων των νομικών διατάξεων του ΕΤΚ.            22, 23 26, 27,
Στην πρώτη φάση, το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή σημαντικών 28, 38 και 39
βελτιώσεων στο σύστημα AEO, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της του κανονισμού        Ημερομηνία-       5.3.2018        5.3.2018
διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων.                          (ΕΕ)
                                                                                  στόχος των        (φάση 1)        (φάση 1)
                                                                  αριθ. 952/2013
Στη δεύτερη φάση, το έργο εφαρμόζει το ηλεκτρονικό έντυπο για τις                 τεχνικών
αιτήσεις και αποφάσεις AEO και παρέχει στους οικονομικούς φορείς                  προδιαγραφών
μια εναρμονισμένη διεπαφή για την υποβολή αιτήσεων AEO και τη                     = 1ο τρίμηνο 2016
λήψη απόφασης ΑΕΟ με ηλεκτρονικά μέσα. Η εγκατάσταση του
αναβαθμισμένου συστήματος πραγματοποιείται σε δύο εκδόσεις: το                    Ημερομηνία-       1.10.2019       1.10.2019
μέρος 1 αφορά την υποβολή της αίτησης ΑΕΟ και τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων, ενώ το μέρος 2 αφορά τις άλλες διαδικασίες που
                                                                                  στόχος των        (φάση 2 — μέρος (φάση 2 — μέρος 1)
έπονται.                                                                          τεχνικών          1 αρχικές
                                                                                  προδιαγραφών      διαδικασίες)
                                                                                                                    16.12.2019
                                                                                  = 4ο τρίμηνο 2018 16.12.2019
                                                                                                                    (φάση 2 — μέρος 2)
                                                                                                    (φάση 2 — μέρος
                                                                                                    2 άλλες
                                                                                                    διαδικασίες)
6. ΕΤΚ — Σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των
Οικονομικών Φορέων (EORI 2) — Αναβάθμιση                          Άρθρο 6         Ημερομηνία-       5.3.2018        5.3.2018
                                                                  παράγραφος 1    στόχος των
Στόχος του εν λόγω έργου είναι να παράσχει μια ελάχιστη           και άρθρο 9 του τεχνικών
αναβάθμιση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος EORI το
                                                                  κανονισμού      προδιαγραφών
οποίο καθιστά δυνατή την καταχώριση και την ταυτοποίηση των
οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων
                                                                  (ΕΕ)            = 2ο τρίμηνο 2016
τρίτων χωρών και προσώπων άλλων πλην των οικονομικών φορέων       αριθ. 952/2013
που δραστηριοποιούνται στον τελωνειακό τομέα στην Ένωση.          για τη θέσπιση
                                                                  του ενωσιακού
                                                                  τελωνειακού
                                                                  κώδικα
7. ΕΤΚ — Επιτήρηση 3
                                                                  Άρθρο 6         Ημερομηνία-       1.10.2018       1.10.2018
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του συστήματος παράγραφος 1,            στόχος των
Επιτήρηση 2+ προκειμένου να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με άρθρο 16 και      τεχνικών
τις απαιτήσεις του ΕΤΚ, όπως με την πρότυπη ανταλλαγή
                                                                  άρθρο 56        προδιαγραφών
πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων
                                                                  παράγραφος 5
                                                                          6
 ---pagebreak--- και τη δημιουργία των λειτουργιών που απαιτούνται για την του κανονισμού       = 3ο τρίμηνο 2016
επεξεργασία και την ανάλυση του πλήρους συνόλου δεδομένων (ΕΕ)
επιτήρησης που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.                   αριθ. 952/2013
Περιλαμβάνει, συνεπώς, περαιτέρω δυνατότητες εξόρυξης
δεδομένων και λειτουργίες για την υποβολή αναφορών που θα
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών.
Η πλήρης υλοποίηση του εν λόγω έργου εξαρτάται από τα έργα που
απαριθμούνται στα σημεία 10 (το αργότερο έως την
1η Δεκεμβρίου 2023)      και   14    (το    αργότερο   έως  τις
31 Δεκεμβρίου 2022). Η ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος
αυτού πρέπει να καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των
εθνικών τους σχεδίων.
                                                                Άρθρο 6        Ημερομηνία-       1.3.2024 1.3.2024
8. ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (ΑΕΚ)                 παράγραφος 1   στόχος των        (φάση 1) (φάση 1)
Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού         και άρθρα 16   τεχνικών
συστήματος για την αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση των      και 153 του    προδιαγραφών
αποδεικτικών ενωσιακού καθεστώτος T2L/F και του τελωνειακού     κανονισμού     = 1ο τρίμηνο 2022
δηλωτικού εμπορευμάτων (που εκδίδονται από μη εξουσιοδοτημένο   (ΕΕ)
εκδότη).                                                        αριθ. 952/2013
                                                                                                 2.6.2025 2.6.2025
Δεδομένου ότι η εφαρμογή του τελωνειακού δηλωτικού                                               (φάση 2) (φάση 2)
εμπορευμάτων πρόκειται να συνδεθεί με την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή
ενιαία θυρίδα, το συγκεκριμένο μέρος του έργου θα καλυφθεί σε
χωριστή φάση.
9. ΕΤΚ — Αναβάθμιση του Νέου                  Μηχανογραφημένου
Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS)                                Άρθρο 6
                                                                παράγραφος 1,
                                                                        7
 ---pagebreak--- Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ευθυγράμμιση του άρθρα 16 και
υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος NCTS με τον νέο 226-236 του
ΕΤΚ.                                                             κανονισμού
                                                                 (ΕΕ)
Συνιστώσα 1 — «NCTS – Φάση 5»: στόχος της φάσης αυτής αριθ. 952/2013
είναι να ευθυγραμμιστεί το σύστημα NCTS με τις νέες                              Ημερομηνία-       1.3.2021 1.12.2023
απαιτήσεις του ΕΤΚ, εξαιρουμένων των στοιχείων που                               στόχος των
αφορούν δεδομένα ασφάλειας και προστασίας τα οποία                               τεχνικών
περιλαμβάνονται        στις     τελωνειακές         διασαφήσεις                  προδιαγραφών
διαμετακόμισης εμπορευμάτων που εισέρχονται στο                                  = 4ο τρίμηνο 2019
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
Καλύπτει την καταχώριση συμβάντων «επί διαδρομής» και
την ευθυγράμμιση της ανταλλαγής πληροφοριών με τις
απαιτήσεις δεδομένων του ΕΤΚ, καθώς και την αναβάθμιση
και ανάπτυξη διεπαφών με άλλα συστήματα.
Συνιστώσα 2 — «NCTS – Φάση 6»: στόχος της φάσης αυτής                                              3.6.2024 2.6.2025
είναι να εφαρμοστούν οι ειδικές νέες απαιτήσεις για τα                           Ημερομηνία-
στοιχεία που αφορούν δεδομένα ασφάλειας και προστασίας τα                        στόχος των
οποία περιλαμβάνονται στις τελωνειακές διασαφήσεις                               τεχνικών
διαμετακόμισης εμπορευμάτων που εισέρχονται στο                                  προδιαγραφών
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, που προκύπτουν από το έργο                         = 2ο τρίμηνο 2022
17 (ΕΤΚ — ICS2). Το πεδίο και η μέθοδος εφαρμογής της
λύσης θα συμφωνηθούν κατά τη φάση έναρξης του έργου.
10. ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ)
                                                                 Άρθρο 6
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ΕΤΚ σε παράγραφος 1,
θέματα εξαγωγών και εξόδου.                                      άρθρα 16, 179
                                                                 και 263-276 του
                                                                 κανονισμού
                                                                 (ΕΕ)
                                                                 αριθ. 952/2013
                                                                                 Ημερομηνία-       1.3.2021 1.12.2023
                                                                         8
 ---pagebreak---  Συνιστώσα 1 — «Διευρωπαϊκό ΑΣΕ». Στόχος του έργου είναι η
                                                                                  στόχος των        (συνιστώσα 1) (συνιστώσα 1)
 περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος                       τεχνικών
 ελέγχου των εξαγωγών για την υλοποίηση ενός πλήρους ΑΣΕ που                      προδιαγραφών
 θα καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για διαδικασίες και                    = 4ο τρίμηνο 2019
 δεδομένα     οι    οποίες    απορρέουν      από     τον    ΕΤΚ,
                                                                                  (συνιστώσα 1)
 συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης απλουστευμένων διαδικασιών
 και κεντρικού τελωνισμού για εξαγωγή. Επιδιώκεται επίσης η
 κάλυψη της ανάπτυξης εναρμονισμένων διεπαφών με το σύστημα
 διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς
 φόρους κατανάλωσης (EMCS) και το νέο μηχανογραφημένο
 σύστημα διαμετακόμισης (NCTS). Ως εκ τούτου, το ΑΣΕ θα
 επιτρέψει την πλήρη αυτοματοποίηση των καθεστώτων εξαγωγής
 και των διατυπώσεων εξόδου. Το ΑΣΕ καλύπτει τα μέρη που
 πρέπει να αναπτυχθούν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο,
 συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συνιστωσών στις οποίες
 πραγματοποιείται η υποβολή και επεξεργασία της διασάφησης
 εξαγωγής και οι οποίες καθιστούν δυνατή τη μετέπειτα ανταλλαγή
 πληροφοριών με το τελωνείο εξόδου μέσω των κοινών συνιστωσών
 του ΑΣΕ.
 Συνιστώσα 2 — «Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εξαγωγών».                      Ημερομηνία-       1.3.2021      1.12.2023
 Στο πλαίσιο διαδικασίας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του                 στόχος των        (συνιστώσα 2) (συνιστώσα 2)
 ΑΣΕ αλλά συνδέεται στενά με αυτό, τα χωριστά εθνικά συστήματα                    τεχνικών
 πρέπει να αναβαθμιστούν για συγκεκριμένα εθνικά στοιχεία όσον                    προδιαγραφών
 αφορά τις διατυπώσεις εξαγωγών και/ή εξόδου. Εάν τα στοιχεία
 αυτά δεν έχουν επίπτωση στον κοινό τομέα του ΑΣΕ, μπορούν να                     = θα καθοριστεί
 καλύπτονται από αυτή τη συνιστώσα.                                               από τα κράτη μέλη
                                                                                  (συνιστώσα 2)
11. ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα
                                                                  Άρθρο 6         Ημερομηνία-       1.6.2020      1.6.2020
Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου διευρωπαϊκού παράγραφος 1,    στόχος των
συστήματος για την υποστήριξη και τον εξορθολογισμό των άρθρα 16, 215             τεχνικών
διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων INF και την ηλεκτρονική
                                                                  και 255-262 του προδιαγραφών
επεξεργασία των δεδομένων INF όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα.
                                                                  κανονισμού      = 2ο τρίμηνο 2018
                                                                         9
 ---pagebreak---                                                                 (ΕΕ)
                                                                αριθ. 952/2013
12. ΕΤΚ — Ειδικά καθεστώτα
                                                                Άρθρο 6        Ημερομηνία-
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση, διευκόλυνση και      παράγραφος 1,  στόχος των
εναρμόνιση των ειδικών καθεστώτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή     άρθρα 16, 215, τεχνικών
Ένωση μέσω της παροχής κοινών προτύπων επιχειρηματικών
                                                                237-242 και    προδιαγραφών
διαδικασιών. Τα εθνικά συστήματα θα εφαρμόσουν όλες τις αλλαγές
του ΕΤΚ που απαιτούνται για την τελωνειακή αποταμίευση, τον
                                                                250-262 του    = θα καθοριστεί
ειδικό προορισμό, την προσωρινή εισαγωγή, την τελειοποίηση προς κανονισμού     από τα κράτη μέλη
επανεξαγωγή και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.             (ΕΕ)           (για τις
                                                                αριθ. 952/2013 συνιστώσες 1
Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί σε δύο μέρη.
                                                                               και 2)
 Συνιστώσα 1 — «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εξαγωγών — SP EXP».
 Παρέχει τις απαιτούμενες εθνικές ηλεκτρονικές λύσεις για τις
 δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εξαγωγών.                                    1.3.2021          1.12.2023
                                                                                                 (συνιστώσα 1)     (συνιστώσα 1)
 Συνιστώσα 2 — «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εισαγωγών —SP IMP».                                      Θα καθοριστεί     Θα καθοριστεί από
 Παρέχει τις απαιτούμενες εθνικές ηλεκτρονικές λύσεις για τις
                                                                                                 από τα κράτη μέλη τα κράτη μέλη στο
 δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εισαγωγών.
                                                                                                 στο πλαίσιο του   πλαίσιο του εθνικού
Η υλοποίηση των έργων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω των έργων                                    εθνικού σχεδίου   σχεδίου με χρονικό
που απαριθμούνται στα σημεία 10 και 14.                                                                            διάστημα
                                                                                                 (συνιστώσα 2)
                                                                                                                   εγκατάστασης έως
                                                                                                                   τις 31.12.2022
                                                                                                                   (συνιστώσα 2)
13. ΕΤΚ — Γνωστοποίηση άφιξης, γνωστοποίηση προσκόμισης
και προσωρινή εναπόθεση                                         Άρθρο 6        Ημερομηνία-       Θα καθοριστεί     Θα καθοριστεί από
                                                                παράγραφος 1,  στόχος των        από τα κράτη μέλη τα κράτη μέλη στο
Στόχος του εν λόγω έργου είναι ο καθορισμός των διαδικασιών για άρθρα 16 και   τεχνικών          στο πλαίσιο του   πλαίσιο του εθνικού
τη γνωστοποίηση άφιξης των μεταφορικών μέσων, την προσκόμιση
                                                                133-152 του    προδιαγραφών      εθνικού σχεδίου   σχεδίου με χρονικό
των εμπορευμάτων (γνωστοποίηση προσκόμισης) και τη διασάφηση
προσωρινής εναπόθεσης όπως περιγράφεται στον ΕΤΚ, καθώς και η
                                                                κανονισμού     = θα καθοριστεί                     διάστημα
υποστήριξη της εναρμόνισης στον τομέα αυτόν μεταξύ των κρατών   (ΕΕ)           από τα κράτη μέλη                   εγκατάστασης έως
μελών όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των             αριθ. 952/2013 και, όσον αφορά                     τις 31.12.2022
εμπορευομένων και των τελωνείων.                                               τη γνωστοποίηση
                                                                       10
 ---pagebreak--- Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε εθνικό
                                                                                  άφιξης, σύμφωνα
επίπεδο.                                                                          με τον σχεδιασμό
                                                                                  του ICS2
14. ΕΤΚ — Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών
                                                                  Άρθρο 6         Ημερομηνία-       Θα καθοριστεί     Θα καθοριστεί από
Το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση όλων των απαιτήσεων σχετικά      παράγραφος 1,   στόχος των        από τα κράτη μέλη τα κράτη μέλη στο
με τις διαδικασίες και τα δεδομένα οι οποίες απορρέουν από τον    άρθρο 16        τεχνικών          στο πλαίσιο του   πλαίσιο του εθνικού
ΕΤΚ και αφορούν τον τομέα των εισαγωγών (και οι οποίες δεν
                                                                  παράγραφος 1    προδιαγραφών      εθνικού σχεδίου   σχεδίου με χρονικό
καλύπτονται από ένα από τα άλλα έργα που ορίζονται στο
πρόγραμμα εργασιών). Αφορά κυρίως τις αλλαγές στο καθεστώς για
                                                                  και άρθρα 53,   = θα καθοριστεί                     διάστημα
τη     «θέση      σε     ελεύθερη      κυκλοφορία»       (συνήθης 56, 77-80, 83-  από τα κράτη μέλη                   εγκατάστασης έως
διαδικασία + απλουστεύσεις), αλλά καλύπτει και τις επιπτώσεις που 87, 101-105,                                        τις 31.12.2022
προκύπτουν από άλλες μεταβάσεις συστήματος. Το έργο αυτό αφορά    108-109, 158-
τον τομέα των εισαγωγών σε εθνικό επίπεδο που καλύπτει τα εθνικά  187 και 194-195
συστήματα επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων, καθώς και         του κανονισμού
άλλα συστήματα, όπως η εθνική λογιστική και συστήματα             (ΕΕ)
πληρωμών.
                                                                  αριθ. 952/2013
15. ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ)
                                                                  Άρθρο 6
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή την υπαγωγή των    παράγραφος 1
εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς με τη χρήση κεντρικού         και άρθρα 16
τελωνισμού, που θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να
                                                                  και 179 του
εκτελούν όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους κεντρικά από
τελωνειακή άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των
                                                                  κανονισμού
εμπλεκόμενων τελωνείων ως προς τον χειρισμό της τελωνειακής       (ΕΕ)
διασάφησης και της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων.            αριθ. 952/2013
Πρόκειται για διευρωπαϊκό σύστημα που περιέχει συνιστώσες που
αναπτύχθηκαν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.
Φάση 1: η εν λόγω φάση θα καλύπτει τον συνδυασμό του κεντρικού
τελωνισμού με τις συνήθεις τελωνειακές διασαφήσεις και με τις
απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, καθώς και τις αντίστοιχες
συμπληρωματικές διασαφήσεις (για τη διεκπεραίωση μίας                             Ημερομηνία-       1.3.2022          1.12.2023
απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης). Επιπλέον, θα καλύπτει                     στόχος των
την υπαγωγή εμπορευμάτων στα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:                       τεχνικών
                                                                         11
 ---pagebreak--- θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, τελωνειακή αποταμίευση,                            προδιαγραφών
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και ειδικός προορισμός. Τέλος,
                                                                                = 3ο τρίμηνο 2020
όσον αφορά το είδος των εμπορευμάτων, η εν λόγω φάση θα
καλύπτει όλα τα είδη εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα εμπορεύματα
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα
εμπορεύματα που υπόκεινται σε μέτρα της κοινής γεωργικής
πολιτικής.
Φάση 2: η εν λόγω φάση θα καλύπτει όλα όσα δεν καλύπτονται από
τη φάση 1, δηλαδή τον συνδυασμό του κεντρικού τελωνισμού με τις
τελωνειακές διασαφήσεις μέσω εγγραφής στις λογιστικές                           Ημερομηνία-       2.10.2023     2.6.2025
καταχωρίσεις του διασαφιστή και με τις αντίστοιχες                              στόχος των
συμπληρωματικές διασαφήσεις, τις συμπληρωματικές διασαφήσεις                    τεχνικών
για τη διεκπεραίωση περισσότερων από μία απλουστευμένων                         προδιαγραφών
τελωνειακών διασαφήσεων, την υπαγωγή εμπορευμάτων σε
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, καθώς και τα εμπορεύματα που                     = 2ο τρίμηνο 2022
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα εμπορεύματα
που υπόκεινται σε μέτρα της κοινής γεωργικής πολιτικής.
16. ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ)
                                                                 Άρθρο 6
Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική και παράγραφος 1,
αποδοτική διαχείριση των διαφόρων τύπων εγγυήσεων.               άρθρα 16 και
 Συνιστώσα 1 — «ΔΕ»: Το διευρωπαϊκό σύστημα θα καλύπτει τη       89-100 του
 διαχείριση ολοκληρωμένων εγγυήσεων που μπορούν να               κανονισμού     Ημερομηνία-       2.10.2023     2.6.2025
 χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, καθώς και   (ΕΕ)           στόχος των        (συνιστώσα 1) (συνιστώσα 1)
 την παρακολούθηση του ποσού αναφοράς για κάθε τελωνειακή                       τεχνικών
                                                                 αριθ. 952/2013
 διασάφηση ή συμπληρωματική διασάφηση, ή της δέουσας                            προδιαγραφών
 κοινοποίησης των στοιχείων που απαιτούνται για τη βεβαίωση των                 = 3ο τρίμηνο 2022
 υφιστάμενων τελωνειακών οφειλών για όλα τα τελωνειακά
 καθεστώτα, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα,                   (συνιστώσα 1)
 με εξαίρεση το καθεστώς διαμετακόμισης, το οποίο εξετάζεται στο
 πλαίσιο του έργου NCTS.
 Συνιστώσα 2 — «Διαχείριση εγγυήσεων σε εθνικό επίπεδο»:
 Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά συστήματα που υφίστανται σε εθνικό
 επίπεδο για τη διαχείριση των εγγυήσεων που ισχύουν σε ένα
                                                                        12
 ---pagebreak---  κράτος μέλος πρόκειται να αναβαθμιστούν.                                        Ημερομηνία-       Θα καθοριστεί     Θα καθοριστεί από
                                                                                 στόχος των        από τα κράτη μέλη τα κράτη μέλη στο
                                                                                 τεχνικών          στο πλαίσιο του   πλαίσιο του εθνικού
                                                                                 προδιαγραφών      εθνικού σχεδίου   σχεδίου με χρονικό
                                                                                 = θα καθοριστεί   (συνιστώσα 2)     διάστημα
                                                                                 από τα κράτη μέλη                   εγκατάστασης έως
                                                                                                                     τις 2.6.2025
                                                                                 (συνιστώσα 2)
                                                                                                                     (συνιστώσα 2)
17. ΕΤΚ — Σύστημα ελέγχου εισαγωγών 2 (ICS2)
                                                                Άρθρο 6          Ημερομηνία-
Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας  παράγραφος 1,    στόχος των
και της προστασίας πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων που      άρθρα 16, 46, 47 τεχνικών
εισέρχονται στην Ένωση, μέσω της εφαρμογής των νέων απαιτήσεων
                                                                και 127-132 του  προδιαγραφών και
του ΕΤΚ όσον αφορά την υποβολή και την αντιμετώπιση των
συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, και συγκεκριμένα την παροχή
                                                                κανονισμού       για τις τρεις
δεδομένων συνοπτικής διασάφησης εισόδου σε περισσότερες από     (ΕΕ)             εκδόσεις
μία διαδικασίες υποβολής και/ή από διαφορετικά πρόσωπα, καθώς   αριθ. 952/2013   = 2ο τρίμηνο 2018
και την ανταλλαγή των δεδομένων αυτών και των αποτελεσμάτων
της ανάλυσης κινδύνων μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Το ICS2 θα
συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εντελώς νέας αρχιτεκτονική και στη
σταδιακή αντικατάσταση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού
συστήματος ICS.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις εκδόσεις.
Έκδοση 1: σε πρώτη φάση, η εν λόγω έκδοση θα καλύπτει την
υποχρέωση που υπέχουν οι σχετικοί οικονομικοί φορείς (φορείς
ταχυδρομικών υπηρεσιών και πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών                                         15.3.2021         1.10.2021
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών) να παρέχουν τα ελάχιστα
δεδομένα, δηλαδή το ελάχιστο σύνολο δεδομένων της συνοπτικής                                       (Έκδοση 1)        (Έκδοση 1)
διασάφησης εισόδου που υποβάλλεται πριν από τη φόρτωση.
Έκδοση 2: σε δεύτερη φάση, η εν λόγω έκδοση θα καλύπτει την
                                                                       13
 ---pagebreak--- εφαρμογή εντελώς νέων υποχρεώσεων συνοπτικής διασάφησης
εισόδου, σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για όλα τα εμπορεύματα που           1.3.2023   2.10.2023
μεταφέρονται μέσω αεροπορικών μεταφορών.                              (Έκδοση 2) (Έκδοση 2)
Έκδοση 3: σε τρίτη φάση, η εν λόγω έκδοση θα καλύπτει την εφαρμογή
εντελώς νέων υποχρεώσεων συνοπτικής διασάφησης εισόδου,
σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων για όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μέσω
θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών καθώς και οδικώς και             1.3.2024   1.10.2024
σιδηροδρομικώς (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων σε               (Έκδοση 3) (Έκδοση 3)
ταχυδρομικές αποστολές που μεταφέρονται με τα εν λόγω μέσα
μεταφοράς).
                                                                   14
 ---pagebreak--- Β. Επισκόπηση του καταλόγου
  ΕΤΚ — Έργα             Ημερομηνίες      2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
   που αφορούν         εγκατάστασης /
   ηλεκτρονικά             Χρονικά
    συστήματα            διαστήματα
                        εγκατάστασης
1. ΕΤΚ — Σύστημα 1.1.2017                X
   Εγγεγραμμένων
   Εξαγωγέων (ΣΕΕ)
2. ΕΤΚ — Σύστημα     1.3.2017            X
   Δεσμευτικών       (φάση 1 — στάδιο 1)
   Δασμολογικών
   Πληροφοριών
                     2.10.2017           X
   (ΔΔΠ)             (φάση 1 — στάδιο 2)
                     1.10.2019                      X
                     (φάση 2)
3. ΕΤΚ            — 2.10.2017            X
   Τελωνειακές
   αποφάσεις
4. Άμεση πρόσβαση 2.10.2017              X
   των
   εμπορευόμενων
   στα     ευρωπαϊκά
   συστήματα
   πληροφοριών
   (ομοιόμορφη
   διαχείριση
   χρηστών       και
   ψηφιακή
   υπογραφή)
                                                       15
 ---pagebreak--- 5. ΕΤΚ — Σύστημα    1.3.2018             X
   Εγκεκριμένων     (φάση 1)
   Οικονομικών
   Φορέων (AEO) —
                    1.10.2019              X
   Αναβάθμιση       (φάση 2 — μέρος 1)
                    16.12.2019             X
                    (φάση 2 — μέρος 2)
6. ΕΤΚ — Σύστημα    1.3.2018             X
   Καταχώρισης και
   Ταυτοποίησης των
   Οικονομικών
   Φορέων        —
   Αναβάθμιση
   (EORI 2)
7. ΕΤΚ            — 1.10.2018            X
   Επιτήρηση 3
8. ΕΤΚ            — 1.3.2024                          X
   Αποδεικτικό      (φάση 1)
   Ενωσιακού
   Καθεστώτος
                    2.6.2025
                                                        X
   (ΑΕΚ)            (φάση 2)
9. ΕΤΚ            — 1.3.2021 - 1.12.2023        X X X
   Αναβάθμιση του   (φάση 5)
   Νέου             3.6.2024 - 2.6.2025
   Μηχανογραφημένο  (φάση 6)                          X X
   υ     Συστήματος
   Διαμετακόμισης
   (NCTS)
10. ΕΤΚ           — 1.3.2021 - 1.12.2023        X X X
     Αυτοματοποιημέ
     νο     Σύστημα
     Εξαγωγών (ΑΣΕ)
     —
                                             16
 ---pagebreak---     Συνιστώσα      1:
    Διευρωπαϊκό
    ΑΣΕ
10. ΕΤΚ           — 1.3.2021 - 1.12.2023              X X X
    Αυτοματοποιημέ
    νο      Σύστημα
    Εξαγωγών (ΑΣΕ)
    —
    Συνιστώσα      2:
    Αναβάθμιση των
    εθνικών
    συστημάτων
    εξαγωγών
11. ΕΤΚ — Δελτία 1.6.2020                           X
    Πληροφοριών
    (INF) για Ειδικά
    Καθεστώτα
12. ΕΤΚ — Ειδικά εθνικός σχεδιασμός        X X X    X X X X
    Καθεστώτα —       1.3.2021 - 1.12.2023
    Συνιστώσα      1: — βλέπε επίσης έργο
    Εθνικά    ειδικά 10
    καθεστώτα
    εξαγωγών — SP
    EXP
12. ΕΤΚ — Ειδικά εθνικός σχεδιασμός        X X X    X X X
    Καθεστώτα —       για SP IMP
    Συνιστώσα      2: (έως τις 31.12.2022)
    Εθνικά    ειδικά — βλέπε επίσης έργο
    καθεστώτα         14
    εισαγωγών — SP
    IMP
13. ΕΤΚ           — εθνικός σχεδιασμός     X X X    X X X
    Γνωστοποίηση      (έως τις 31.12.2022)
                                                 17
 ---pagebreak---     άφιξης,
    γνωστοποίηση
    προσκόμισης και
    προσωρινή
    εναπόθεση
14. ΕΤΚ            — εθνικός σχεδιασμός   X X X    X X X
    Αναβάθμιση των (έως τις 31.12.2022)
    εθνικών
    συστημάτων
    εισαγωγών
15. ΕΤΚ            — 1.3.2022 - 1.12.2023              X X
    Κεντρικός         (φάση 1)
    Τελωνισμός για
    Εισαγωγή (ΚΤΕ) 2.10.2023 - 2.6.2025                  X X X
                      (φάση 2)
16. ΕΤΚ            — 2.10.2023 - 2.6.2025                X X X
    Διαχείριση
    Εγγυήσεων (ΔΕ)
    —
    Συνιστώσα      1:
    Διευρωπαϊκή ΔΕ
16. ΕΤΚ — Σύστημα εθνικός σχεδιασμός      X X X    X X X X X X
    Διαχείρισης       (έως τις 2.6.2025)
    Εγγυήσεων (ΔΕ)
    Συνιστώσα      2:
    Διαχείριση
    Εγγυήσεων      σε
    εθνικό επίπεδο
                                                18
 ---pagebreak--- 17. ΕΤΚ — Σύστημα
                        15.3.2021 - 1.10.2021                                                     X
     ελέγχου            (Έκδοση 1)
     εισαγωγών
                        1.3.2023 - 2.10.2023                                                                               X
     (ICS 2)
                        (Έκδοση 2)
                        1.3.2024 - 1.10.2024
                                                                                                                                       X
                        (Έκδοση 3)
(1) Η εν λόγω ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη
θα θέσουν σε λειτουργία το σύστημα.
(2) Η εν λόγω ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων συμπίπτει με την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία το
σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως και με την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη
μετάβαση· κατά περίπτωση, η ημερομηνία θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη και συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της ισχύος της μεταβατικής περιόδου.
                                                                             19