CELEX: 
Language: pl
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) …/… ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

KOMISJA
                           EUROPEJSKA

                                                  Bruksela, dnia 13.12.2019 r.
                                                  C(2019) 8803 final

                    DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) …/…

                                   z dnia 13.12.2019 r.

                       ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju
     i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

PL                                                                                     PL
 ---pagebreak---                            DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) …/…

                                              z dnia 13.12.2019 r.

                           ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju
         i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym

     KOMISJA EUROPEJSKA,
     uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
     uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
     października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny1, w szczególności jego art. 281,
     a także mając na uwadze, co następuje:
     (1)     Art. 6 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny stanowi,
             że wszelka wymiana informacji pomiędzy organami celnymi oraz pomiędzy
             przedsiębiorcami i organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji mają
             się odbywać przy użyciu technik elektronicznego przetwarzania danych. Art. 280
             rozporządzenia stanowi, że Komisja ma sporządzić program prac dotyczący rozwoju
             i wdrażania systemów teleinformatycznych, (zwany dalej „programem prac”).
     (2)     Komisja przyjęła pierwszy program prac decyzją wykonawczą Komisji 2014/255/UE2
             i po raz pierwszy zaktualizowała ją w 2016 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE)
             2016/5783. Program prac z 2016 r. należy zaktualizować w celu uwzględnienia
             nowego planowania w zakresie zasobów i priorytetów w odniesieniu do systemów
             teleinformatycznych. Należy również uwzględnić zmianę art. 278 rozporządzenia
             (UE) nr 952/2013 wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
             (UE) 2019/6324 w celu przedłużenia przejściowego okresu stosowania środków
             innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego
             w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013. Aby zapewnić stabilne i wiarygodne planowanie
             wdrażania systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE)
             nr 952/2013, przyszłe aktualizacje programu prac powinny odbywać się wyłącznie
             w przypadku wystąpienia nowych zmian. W związku z tym należy uchylić przepis
             wymagający aktualizacji programu prac co roku.
     (3)     Konieczne jest również doprecyzowanie niektórych elementów obowiązku
             sprawozdawczego nałożonego na państwa członkowskie i Komisję na mocy nowego
             art. 278a rozporządzenia (UE) nr 952/2013 w celu monitorowania postępów
             w rozwoju systemów teleinformatycznych. Zgodnie z ust. 4 tego artykułu państwa
             członkowskie przekazują Komisji dwa razy w roku zaktualizowaną tabelę

     1
              Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
     2
              Decyzja wykonawcza Komisji 2014/255/UE z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiająca program prac
              związanych z unijnym kodeksem celnym (Dz.U. L 134 z 7.5.2014, s. 46).
     3
              Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac
              dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie
              celnym (Dz.U. L 99 z 15.4.2016, s. 6).
     4
              Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/632 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
              zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego
              wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych
              w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 11 z 25.4.2019, s. 54).

PL                                                       1                                                       PL
 ---pagebreak---              przedstawiającą ich własne postępy w opracowywaniu i wdrażaniu systemów
             teleinformatycznych. Tabela powinna zawierać daty zakończenia niektórych etapów,
             a w przypadku opóźnień lub ryzyka opóźnień – informacje o działaniach zaradczych,
             o których mowa w art. 278a ust. 3. Należy również określić terminy, w których
             państwa członkowskie powinny przesyłać informacje. Umożliwi to Komisji
             opracowanie i przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na
             temat postępów w rozwoju systemów teleinformatycznych na koniec każdego roku.
             Państwa członkowskie powinny również niezwłocznie informować Komisję
             o istotnych zmianach w swoim planowaniu informatycznym. Jednak ze względu na
             obowiązek sprawozdawczy przewidziany w art. 278a ust. 4 nie jest już konieczne
             wymaganie od państw członkowskich przesyłania informacji 6 miesięcy przed
             wdrożeniem nowego systemu teleinformatycznego.
     (4)     Program prac powinien zawierać wykaz systemów teleinformatycznych
             przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013, odpowiednie artykuły,
             w których systemy te są przewidziane, oraz daty, od których mają one funkcjonować.
             W programie prac należy wprowadzić rozróżnienie między systemami
             teleinformatycznymi, które państwa członkowskie mają rozwijać same („systemy
             krajowe”), a systemami, które państwa te mają rozwijać we współpracy z Komisją
             („systemy transeuropejskie”). Wszystkie te systemy teleinformatyczne są potrzebne do
             tego, by rozporządzenie (UE) nr 952/2013 było w pełni skuteczne. Wspomniany
             wykaz powinien opierać się na istniejącym już dokumencie obejmującym wszystkie
             projekty celne związane z technologiami informatycznymi (zwanym wieloletnim
             planem strategicznym dla elektronicznych systemów celnych – MASP-C)5, który
             sporządzany jest zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE6,
             w szczególności jej art. 4 i art. 8 ust. 2. Systemami teleinformatycznymi
             uwzględnionymi w programie prac należy zarządzać oraz należy je przygotowywać
             i opracowywać zgodnie z wieloletnim planem strategicznym.
     (5)     Ponieważ okres przejściowy dla pełnego stosowania rozporządzenia (UE) nr 952/2013
             powinien zakończyć się najpóźniej w terminach, o których mowa w art. 278,
             przewidzianych w tym rozporządzeniu, program prac określa bardziej szczegółowo
             rzeczywiste daty wdrożenia każdego z systemów teleinformatycznych i jako taki
             określa okres zakończenia stosowania szczególnych środków przejściowych
             przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/3417.
     (6)     W przypadku gdy program prac umożliwia państwom członkowskim podjęcie decyzji
             o wdrożeniu transeuropejskiego lub krajowego systemu teleinformatycznego w danym
             okresie (okres wdrażania), w załączniku należy wyjaśnić, że „data rozpoczęcia ich
             wdrażania” jest najwcześniejszym terminem, w którym państwa członkowskie mogą
             rozpocząć użytkowanie nowego systemu teleinformatycznego, a „data zakończenia ich
             wdrażania” jest najpóźniejszym dniem, w którym wszystkie państwa członkowskie
             i wszystkie podmioty gospodarcze muszą rozpocząć korzystanie z nowego lub
             unowocześnionego systemu teleinformatycznego. Data zakończenia ich wdrażania

     5
             https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
     6
             Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie
     eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21).
     7
             Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające
             rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów
             przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają
             jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji
             (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

PL                                                      2                                                          PL
 ---pagebreak---             powinna być również końcem okresu obowiązywania środków przejściowych
            związanych z danym systemem teleinformatycznym. Daty te powinny zatem zostać
            ustalone na podstawie terminów przewidzianych w art. 278 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia
            (UE) nr 952/2013. Te okresy wdrażania są konieczne do wdrożenia systemów na
            poziomie Unii przy uwzględnieniu potrzeb każdego systemu. Odmienne zasady
            dotyczące okresów wdrażania powinny mieć zastosowanie do projektu kontroli celnej
            przed przybyciem towarów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa (ICS2). W tym
            przypadku wszystkie państwa członkowskie powinny być gotowe do wdrożenia
            każdej wersji projektu z dniem rozpoczęcia, a przedsiębiorcy powinni za zgodą państw
            członkowskich mieć możliwość połączenia się z systemem w tych ramach czasowych.
     (7)    Okresy wdrażania dla migracji krajowych systemów teleinformatycznych powinny
            być dostosowane do krajowych planów państw członkowskich dotyczących projektów
            i migracji oraz powinny uwzględniać ich specyficzne środowiska i uwarunkowania
            informatyczne.     Daty     zakończenia    wdrażania    krajowych      systemów
            teleinformatycznych powinny być również końcem okresu obowiązywania środków
            przejściowych związanych z tymi systemami teleinformatycznymi. Daty te powinny
            zatem zostać ustalone na podstawie terminów przewidzianych w art. 278 ust. 1, 2 i 3
            rozporządzenia (UE) nr 952/2013.
     (8)    Państwa członkowskie i Komisja powinny również zapewnić, aby przedsiębiorcy
            otrzymywali terminowo informacje techniczne niezbędne do aktualizacji ich własnych
            systemów teleinformatycznych oraz połączenia się z nowymi lub unowocześnionymi
            systemami, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013. Informacje na temat
            niezbędnych zmian należy przekazywać w okresie od 12 do 24 miesięcy przed
            wdrożeniem danego systemu, w zależności od zakresu i charakteru danego systemu.
            W przypadku niewielkich zmian okres ten może być krótszy.
     (9)    Daty wdrożenia niektórych projektów wymagają modyfikacji w celu zapewnienia
            synchronizacji programu prac i MASSP-C oraz uwzględnienia nowych terminów,
            o których mowa w art. 278 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.
     (10)   Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu
            Celnego,
     PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

                                              Artykuł 1
                                           Program prac
     Program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany
     w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 ustanawiającym unijny kodeks celny (zwany dalej
     „programem prac”), określony w załączniku, zostaje niniejszym przyjęty.

                                              Artykuł 2
                                             Wdrożenie
     1. Komisja i państwa członkowskie współpracują w realizacji programu prac.
     2. Państwa członkowskie opracowują i wdrażają odpowiednie systemy teleinformatyczne
     w ramach terminów odpowiednich okresów wdrażania określonych w programie prac.

PL                                                3                                                 PL
 ---pagebreak---      3. Zarządzanie projektami przedstawionymi w programie prac oraz opracowywanie
     i wdrażanie poszczególnych systemów teleinformatycznych odbywają się w sposób zgodny
     z programem prac i wieloletnim planem strategicznym w obszarze ceł.
     4. Rozpoczynając projekty z programu prac, Komisja podejmuje odpowiednie kroki, aby
     znaleźć wspólne porozumienie z państwami członkowskimi odnośnie do zakresu projektu,
     jego planu, wymogów i architektury systemów teleinformatycznych. W stosownych
     przypadkach Komisja zasięga także opinii przedsiębiorców i je uwzględnia.

                                             Artykuł 3
                                           Aktualizacje
     Program prac jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić jego dostosowanie do najnowszych
     zmian we wdrażaniu rozporządzenia (UE) nr 952/2013 oraz uwzględniać rzeczywiste postępy
     w przygotowywaniu i rozwijaniu systemów teleinformatycznych. Dotyczy to w szczególności
     dostępności wspólnie uzgodnionych specyfikacji i praktycznego uruchomienia systemów
     teleinformatycznych.

                                             Artykuł 4
                          Przekazywanie informacji i sprawozdawczość
     1. Komisja i państwa członkowskie wymieniają informacje na temat planowania i postępów
     we wdrażaniu każdego z systemów.
     2. Państwa członkowskie przedkładają Komisji krajowe plany projektów i migracji oraz
     tabelę postępów w rozwoju i wdrażaniu systemów teleinformatycznych, o której mowa
     w art. 278a ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, do dnia 31 stycznia oraz do dnia 30
     czerwca każdego roku. Plany i tabele zawierają istotne informacje niezbędne do rocznego
     sprawozdania, które Komisja składa zgodnie z art. 278a rozporządzenia (UE) nr 952/2013.
     3. Państwa członkowskie informują Komisję niezwłocznie            o wszelkich   istotnych
     aktualizacjach krajowych planów projektów i migracji.
     4. Państwa członkowskie udostępniają w odpowiednim czasie przedsiębiorcom specyfikacje
     techniczne dotyczące komunikacji zewnętrznej krajowego systemu teleinformatycznego.

                                             Artykuł 5
                                            Uchylenie
     1. Decyzja wykonawcza 2016/578/UE traci moc.
     2. Odesłania do uchylonej decyzji i do decyzji wykonawczej 2014/255/UE odczytuje się jako
     odesłania do niniejszej decyzji.

                                             Artykuł 6
                                         Wejście w życie

PL                                              4                                                PL
 ---pagebreak---      Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
     Urzędowym Unii Europejskiej.
     Sporządzono w Brukseli dnia 13.12.2019 r.

                                                 W imieniu Komisji
                                                 Przewodnicząca
                                                 Ursula von der LEYEN

PL                                                 5                                        PL
 ---documentbreak---                                            PL

                                      ZAŁĄCZNIK

Program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany
w unijnym kodeksie celnym (UKC)

I. WPROWADZENIE

1.Program prac stanowi instrument wspierający stosowanie tych przepisów rozporządzenia
  nr 952/2013, które dotyczą rozwoju i wdrażania przewidzianych w nim systemów
  teleinformatycznych.

2.W programie prac określono również okresy stosowania środków przejściowych do momentu
  wdrożenia nowych lub ulepszonych systemów teleinformatycznych, o których mowa
  w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446, rozporządzeniu delegowanym (UE)
  2016/341 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447.

3.„Kluczowy etap” w kontekście specyfikacji technicznych oznacza termin, do którego
  udostępnione zostaną stabilne wersje specyfikacji technicznych. W przypadku krajowych
  systemów lub komponentów termin ten zostanie ogłoszony w ramach opublikowanego
  krajowego planowania projektów.

4.W programie prac określa się następujące „terminy dotyczące wdrażania” transeuropejskich
  i krajowych systemów:
 a) termin rozpoczęcia w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych, co należy
   rozumieć jako najwcześniejszy termin uruchomienia systemu teleinformatycznego;

 b) ostateczny termin w ramach okresu wdrażania systemów teleinformatycznych, co należy
   rozumieć jako
    najpóźniejszy termin, w którym systemy muszą funkcjonować we wszystkich państwach
   członkowskich i być stosowane przez wszystkich przedsiębiorców oraz
    termin zakończenia obowiązywania środków przejściowych.
 Do celów pkt b) termin jest taki sam jak termin rozpoczęcia, jeżeli nie przewiduje się
 konkretnego okresu przeznaczonego na migrację lub wdrażanie.

5.W przypadku systemów wyłącznie krajowych lub specyficznych krajowych komponentów
  szerszego unijnego projektu państwa członkowskie mogą określić terminy dotyczące
  wdrażania oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia okresu wdrażania w ramach swojego
  krajowego planowania projektów, z zastrzeżeniem ogólnych ostatecznych terminów

                                            1
 ---pagebreak---  określonych w art. 278 rozporządzenia nr 952/2013.
 Przepisami ustępu pierwszego objęte są następujące systemy krajowe lub specyficzne
 komponenty krajowe:
 a) Komponent 2 Automatycznego systemu eksportu (AES) w ramach UKC (ang. UCC AES
    Component 2) (modernizacja krajowych systemów eksportu) (pkt 10 części II);
 b)Procedury specjalne w ramach UKC (PS IMP/PS EXP) (pkt 12 części II);
 c) Powiadomienie o przybyciu towarów, powiadomienie o przedstawieniu towarów oraz
    czasowe składowanie w ramach UKC (pkt 13 części II);
 d)Modernizacja krajowych systemów importu w ramach UKC (pkt 14 części II);
 e) Komponent 2 zarządzania zabezpieczeniami w ramach UKC (ang. UCC Guarantee
    Management (GUM) – Component 2) (pkt 16 części II).

6. W przypadku systemów transeuropejskich z określonym okresem wdrażania, ale bez jednego
  konkretnego terminu uruchomienia, państwa członkowskie mogą, o ile uznają to za stosowne,
  rozpocząć wdrażanie w odpowiednim terminie w ramach tego okresu oraz wyznaczyć
  przedsiębiorcom określony czas na migrację. Terminy rozpoczęcia i zakończenia należy
  przekazywać Komisji. Komisja i państwa członkowskie będą musiały uważnie przeanalizować
  aspekty dotyczące wspólnych obszarów.
 Przepisami ustępu pierwszego objęte są następujące systemy transeuropejskie:

 a)   Modernizacja nowego skomputeryzowanego systemu tranzytowego (NCTS) w ramach
      UKC (pkt 9 części II);
 b)   Komponent 1 Automatycznego systemu eksportu (AES) w ramach UKC (ang. UCC AES
      (Component 1)) (pkt 10 części II).
 c)   Scentralizowana odprawa dla importu w ramach UKC (CCI) (pkt 15 części II)

 Transeuropejski system kontroli importu ICS2 w ramach UKC (część II pkt 17) również
 wymaga stopniowego wdrażania i okresu przejściowego. W tym przypadku podejście jest
 jednak inne, ponieważ oczekuje się, że wszystkie państwa członkowskie będą w tym samym
 czasie przygotowane na każdą kolejną wersję na początku każdego okresu wdrażania. Ponadto,
 jeżeli zostanie to uznane za stosowne, państwa członkowskie mogą w przypadku każdej
 kolejnej wersji zezwolić przedsiębiorcom na stopniowe przyłączanie się do systemu do końca
 każdego okresu wdrażania. Państwa członkowskie muszą we współpracy z Komisją
 publikować terminy i instrukcje dla przedsiębiorców na swoich stronach internetowych.

7.Przy wdrażaniu programu prac Komisja i państwa członkowskie będą musiały uważnie
  zarządzać złożonymi kwestiami z uwzględnieniem zależności, zmiennych i założeń. Do
  zarządzania planowaniem posłużą zasady określone w wieloletnim planie strategicznym
  (MASP-C).
 Realizacja projektów będzie przebiegać w różnych etapach, od przygotowania i opracowania,

                                             2
 ---pagebreak--- przez tworzenie, testowanie, migrację aż po ich ostateczne uruchomienie. Rola Komisji
i państw członkowskich w tych różnych etapach zależeć będzie od charakteru i architektury
systemu oraz jego komponentów lub funkcji, jak opisano w szczegółowej dokumentacji
projektowej MASP-C. W stosownych przypadkach wspólne specyfikacje techniczne zostaną
określone przez Komisję w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i pod ich kontrolą,
mając na uwadze ich sfinalizowanie 24 miesiące przed docelowym terminem wdrożenia
systemu teleinformatycznego.
Państwa członkowskie i Komisja powinny również zapewnić, aby przedsiębiorcy otrzymywali
terminowo informacje techniczne niezbędne do aktualizacji ich własnych systemów
teleinformatycznych oraz połączenia się z nowymi lub unowocześnionymi systemami
teleinformatycznymi, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 952/2013. O wszelkich
zmianach należy poinformować przedsiębiorców w okresie od 12 do 24 miesięcy przed
wdrożeniem danego systemu, w razie konieczności ze względu na zakres i charakter zmiany,
tak aby umożliwić przedsiębiorcom zaplanowanie i dostosowanie ich systemów i interfejsów.
W przypadku niewielkich zmian okres ten może być krótszy.
Państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, Komisja zaangażują się w rozwój
i wykorzystywanie systemów zgodnie z określoną architekturą oraz specyfikacjami tych
systemów. Działania te będą przeprowadzane z uwzględnieniem kluczowych etapów oraz
terminów określonych w programie prac. Komisja i państwa członkowskie będą także
współpracować z przedsiębiorcami i innymi zainteresowanymi stronami.
Przedsiębiorcy będą musieli podjąć stosowne kroki, które umożliwią im korzystanie
z systemów, gdy tylko staną się one dostępne, a najpóźniej przed upływem terminów
ostatecznych określonych w niniejszym programie prac lub, w stosownych przypadkach,
terminów ustalonych przez państwa członkowskie w ramach ich krajowych planów.

                                           3
 ---pagebreak--- II. WYKAZ  PROJEKTÓW                  DOTYCZĄCYCH            ROZWOJU         I     WYKORZYSTYWANIA               SYSTEMÓW
TELEINFORMATYCZNYCH

A. Pełny wykaz

 „Projekty dotyczące UKC i powiązane z nimi systemy       Podstawa       Kluczowy etap        Terminy wdrożenia systemów
                 teleinformatyczne”                        prawna                                 teleinformatycznych
       Wykaz projektów dotyczących rozwoju
  i wykorzystywania systemów teleinformatycznych
         wymaganych do stosowania kodeksu

                                                                                               Termin           Ostateczny
                                                                                            rozpoczęcia     termin w ramach
                                                                                             w ramach       okresu wdrażania
                                                                                               okresu           systemów
                                                                                             wdrażania      teleinformatyczn
                                                                                             systemów             ych (2)
                                                                                          teleinformatycz           =
                                                                                               nych (1)
                                                                                                                 Termin
                                                                                                               zakończenia
                                                                                                                  okresu
                                                                                                              przejściowego

1. System zarejestrowanych eksporterów w ramach Art. 6 ust. 1,           Docelowy termin 1.1.2017 r.        1.1.2017 r.
UKC (REX)                                       art. 16 i 64             dla specyfikacji
Celem projektu jest udostępnianie aktualnych informacji rozporządzenia   technicznych
na temat zarejestrowanych eksporterów z siedzibą (UE)                    = I kwartał 2015 r.
w państwach objętych ogólnym systemem preferencji nr 952/2013
taryfowych (GSP), którzy eksportują swoje towary do
Unii. System ten jest systemem transeuropejskim
i obejmuje również dane dotyczące przedsiębiorców z
UE, by wspierać wywóz do państw objętych systemem
GSP. Wymagane dane były wprowadzane do systemu

                                                               4
 ---pagebreak--- stopniowo do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Wiążąca informacja taryfowa w ramach UKC Art. 6 ust. 1,
(WIT)                                       art. 16, 22, 23,
Projekt ma na celu unowocześnienie istniejącego systemu 26, 27, 28, 33
transeuropejskiego EBTI–3, aby zapewnić:                i 34
                                                       rozporządzenia
a) dostosowanie systemu EBTI–3 do wymogów UKC,         (UE)
b) rozszerzenie zakresu wymaganych danych z deklaracji nr 952/2013
  podlegających nadzorowi,
c) monitorowanie obowiązkowego wykorzystania WIT,
d) monitorowanie rozszerzonego wykorzystania WIT
   i zarządzanie nim.
Realizację projektu podzielono na dwa etapy.                             Docelowy termin    1.3.2017 r.         1.3.2017 r.
Etap pierwszy (krok 1) zapewnia funkcjonalność w celu                    dla specyfikacji   (etap 1 – krok 1)   (etap 1 – krok 1)
stopniowego otrzymywania wymaganego w ramach UCK                         technicznych
zbioru danych z deklaracji – od dnia 1 marca 2017 r. do                  = II kwartał       2.10.2017 r.        2.10.2017 r.
momentu wdrożenia projektów wymienionych w pkt 10                        2016 r.            (etap 1 – krok 2)   (etap 1 – krok 2)
(najpóźniej do dnia 1 grudnia 2023 r.) i 14 (najpóźniej do               (etap 1)
dnia 31 grudnia 2022 r.). Krok 2 stanowi spełnienie
zobowiązania w zakresie kontroli wykorzystania WIT na
podstawie nowo wymaganego zbioru danych z deklaracji
i dostosowania do procesu podejmowania decyzji
celnych.                                                                 Docelowy termin    1.10.2019 r.        1.10.2019 r.
                                                                         dla specyfikacji   (etap 2)            (etap 2)
Na drugim etapie wdrożona zostaje elektroniczna forma                    technicznych
wniosku o udzielenie WIT i decyzji w sprawie WIT, co
                                                                         = II kwartał
umożliwia      przedsiębiorcom     korzystanie     ze                    2018 r.
zharmonizowanego unijnego interfejsu przy składaniu
                                                                         (etap 2)
wniosków o udzielenie WIT oraz otrzymywanie decyzji
w sprawie WIT drogą elektroniczną.

                                                                5
 ---pagebreak--- 3. Decyzje celne w ramach UKC                          Art. 6 ust. 1,     Docelowy termin    2.10.2017 r.   2.10.2017 r.
Projekt ma na celu harmonizację procesów związanych ze art. 16, 22, 23,   dla specyfikacji
składaniem wniosków w sprawie decyzji celnej, 26, 27 i 28                 technicznych
podejmowaniem takiej decyzji oraz zarządzaniem nią rozporządzenia         = IV kwartał
dzięki standaryzacji i elektronicznemu zarządzaniu (UE)                   2015 r.
                                                       nr 952/2013
wnioskami oraz danymi dotyczącymi decyzji/pozwoleń na
całym obszarze UE. Projekt dotyczy decyzji krajowych
i decyzji obejmujących wiele państw członkowskich
określonych w kodeksie i obejmuje komponenty systemu
opracowane centralnie na poziomie Unii, a także
integrację     z komponentami      krajowymi,     jeżeli
zdecydowały się na to państwa członkowskie. Taki
transeuropejski    system    ułatwia    przeprowadzanie
konsultacji w trakcie okresu podejmowania decyzji oraz
zarządzanie procesem udzielania pozwoleń.

4. Bezpośredni      dostęp    przedsiębiorców     do Art. 6 ust. 1        Docelowy termin    2.10.2017 r.   2.10.2017 r.
europejskich    systemów     informacji    (jednolite i art. 16           dla specyfikacji
zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy)           rozporządzenia      technicznych
Celem tego projektu jest opracowanie rozwiązań             (UE)           = IV kwartał
w zakresie bezpośredniego i zharmonizowanego dostępu       nr 952/2013    2015 r.
dla przedsiębiorców jako usługi oferowanej w ramach
interfejsów użytkownik–system, która będzie
zintegrowana z elektronicznymi systemami celnymi,
określonymi w poszczególnych projektach dotyczących
UKC. System UUM&DS zostanie zintegrowany
z portalami stosownych systemów i zapewni wsparcie
zarządzania tożsamością, dostępem oraz użytkownikami

                                                                  6
 ---pagebreak--- zgodne z obowiązującymi zasadami polityki
bezpieczeństwa.
Pierwsze uruchomienie systemu miało miejsce wraz
z systemem „Decyzje celne w ramach UKC”.
Takie     rozwiązanie      techniczne   umożliwiające
uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami zostanie
następnie udostępnione do wykorzystania w innych
projektach dotyczących UKC, takich jak: Wiążąca
informacja    taryfowa     w ramach   UKC     (WIT),
Modernizacja dotycząca upoważnionych przedsiębiorców
(AEO) w ramach UKC, Potwierdzenie unijnego statusu
celnego towarów w ramach UKC (PoUS) oraz Arkusze
informacyjne (INF) dla specjalnych procedur w ramach
UKC. Terminy wdrożenia – zob. poszczególne projekty.

5. Modernizacja      dotycząca   upoważnionych Art. 6 ust. 1,
przedsiębiorców (AEO) w ramach UKC             art. 16, 22, 23,
Projekt ma za zadanie usprawnić procesy operacyjne 26, 27, 28, 38
związane z wnioskami oraz pozwoleniami dotyczącymi i 39
upoważnionych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę rozporządzenia
                                                   (UE)
zmiany w przepisach unijnego kodeksu celnego.
                                                             nr 952/2013   Docelowy termin 5.3.2018 r.            5.3.2018 r.
Celem tego projektu w jego pierwszej fazie jest realizacja                 dla specyfikacji    (etap 1)           (etap 1)
głównych usprawnień systemu AEO w ramach                                   technicznych
harmonizacji z procedurą podejmowania decyzji celnych.                     = I kwartał 2016 r.
Na drugim etapie wdrożona zostaje elektroniczna forma                      Docelowy termin    1.10.2019 r.        1.10.2019 r.
wniosku       o przyznanie    statusu    upoważnionego                     dla specyfikacji   (etap 2 – część 1   (etap 2 – część 1)
przedsiębiorcy oraz decyzji tej w sprawie, co umożliwia                    technicznych       procesy
przedsiębiorcom korzystanie ze zharmonizowanego                            = IV kwartał       początkowe)
interfejsu przy składaniu wniosków o przyznanie statusu                    2018 r.
                                                                                                                  16.12.2019 r.

                                                                    7
 ---pagebreak--- AEO oraz otrzymywanie decyzji w sprawie statusu AEO                                           16.12.2019 r.       (etap 2 – część 2)
drogą elektroniczną. Unowocześniony system wdrażany                                           (etap 2 – część 2
jest w dwóch częściach: część 1 do składania wniosków                                         inne procesy)
o przyznanie statusu AEO i procesu podejmowania
decyzji oraz część 2 do innych późniejszych procesów.

6. Modernizacja systemu rejestracji i identyfikacji Art. 6 ust. 1          Docelowy termin    5.3.2018 r.         5.3.2018 r.
przedsiębiorców w ramach UKC (EORI 2)               i art. 9               dla specyfikacji
Projekt ten ma na celu pewne unowocześnienie rozporządzenia                technicznych
istniejącego transeuropejskiego systemu EORI, który (UE)                   = II kwartał
umożliwia rejestrację i identyfikację przedsiębiorców nr 952/2013          2016 r.
unijnych i przedsiębiorców z państw trzecich oraz osób ustanawiającego
                                                       unijny kodeks
innych niż przedsiębiorcy, które prowadzą działalność celny
w sprawach celnych w Unii.

7. Surveillance 3 w ramach UKC                            Art. 6 ust. 1,   Docelowy termin    1.10.2018 r.        1.10.2018 r.
Celem tego projektu jest przygotowanie modernizacji art. 16 i art. 56      dla specyfikacji
systemu Surveillance 2+, co ma zagwarantować jego ust. 5                   technicznych
dostosowanie do wymogów unijnego kodeksu celnego, rozporządzenia           = III kwartał
takich jak standardowa wymiana informacji za pomocą (UE)                   2016 r.
technik elektronicznego przetwarzania danych oraz nr 952/2013
stworzenie funkcji niezbędnych do przetwarzania
i analizowania    kompleksowych    zbiorów    danych
dotyczących nadzoru, otrzymywanych od państw
członkowskich.
Dlatego też projekt obejmuje funkcje bardziej dokładnej
eksploracji danych oraz dodatkowe możliwości
sprawozdawcze, które zostaną udostępnione Komisji
i państwom członkowskim.

                                                                  8
 ---pagebreak--- Pełne wdrożenie tego projektu uzależnione jest od
projektów wymienionych w pkt 10 (najpóźniej do dnia 1
grudnia 2023 r.) i 14 (najpóźniej do dnia 31 grudnia
2022 r.). Termin wdrożenia tego systemu musi zostać
określony przez państwa członkowskie jako część ich
planów krajowych.

                                                         Art. 6 ust. 1,   Docelowy termin 1.3.2024 r.     1.3.2024 r.
8. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów art. 16 i 153           dla specyfikacji    (etap 1)    (etap 1)
w ramach UKC (PoUS)                               rozporządzenia          technicznych
Projekt zakłada stworzenie nowego transeuropejskiego (UE)                 = I kwartał 2022 r.
                                                     nr 952/2013
systemu służącego przechowywaniu potwierdzeń
unijnego statusu celnego towarów T2L/F i manifestu
celnego towarów (wydanych przez nieupoważnionego
emitenta), zarządzaniu nimi i ich wyszukiwaniu.                                             2.6.2025 r.   2.6.2025 r.
                                                                                            (etap 2)      (etap 2)

Ponieważ wdrożenie manifestu celnego towarów ma być
powiązane z europejskim morskim pojedynczym
punktem kontaktowym, ta część projektu zostanie objęta
oddzielnym etapem.

9. Modernizacja    nowego    skomputeryzowanego Art. 6 ust. 1,
systemu tranzytowego (NCTS) w ramach UKC        art. 16
Celem tego projektu jest dostosowanie istniejącego i art. 226–236
transeuropejskiego systemu NCTS do nowego UKC.     rozporządzenia
                                                         (UE)
                                                         nr 952/2013
Komponent 1 – „NCTS etap 5”: celem tego etapu jest

                                                                 9
 ---pagebreak--- dostosowanie systemu NCTS do nowych wymogów                             Docelowy termin    1.3.2021 r.     1.12.2023 r.
UKC, z wyjątkiem danych dotyczących bezpieczeństwa                      dla specyfikacji
i ochrony w tranzytowych zgłoszeniach celnych towarów                   technicznych
wprowadzanych na obszar celny Unii.                                     = IV kwartał
Obejmuje on rejestrację zdarzeń „w drodze” oraz                         2019 r.
dostosowanie wymiany informacji do wymogów
dotyczących danych według unijnego kodeksu celnego,
a także modernizację i rozwój połączeń z innymi
systemami.

Komponent 2 – „NCTS etap 6”: celem tego etapu jest                                         3.6.2024 r.     2.6.2025 r.
wdrożenie     szczególnych    nowych,      wynikających                 Docelowy termin
                                                                        dla specyfikacji
z projektu 17 (UKC ICS2) wymogów dotyczących
                                                                        technicznych
danych bezpieczeństwa i ochrony w tranzytowych
                                                                        = II kwartał
zgłoszeniach celnych towarów wprowadzanych na obszar
                                                                        2022 r.
celny Unii. Zakres i rozwiązanie wykonawcze zostaną
uzgodnione na etapie rozpoczęcia projektu.

10. Automatyczny system eksportu (AES) w ramach Art. 6 ust. 1,
UKC                                             art. 16, 179
Projekt ten ma na celu realizację wymogów unijnego i art. 263–276
kodeksu celnego dotyczących wywozu i wyprowadzenia. rozporządzenia
                                                          (UE)
                                                          nr 952/2013

                                                                        Docelowy termin    1.3.2021 r.     1.12.2023 r.
                                                                        dla specyfikacji   (komponent 1)   (komponent 1)
                                                                        technicznych
                                                                        = IV kwartał
                                                                        2019 r.
                                                                        (komponent 1)

                                                                10
 ---pagebreak--- Komponent 1 – „Transeuropejski AES”: celem projektu
jest dalsze rozwijanie istniejącego transeuropejskiego
systemu kontroli eksportu, a w konsekwencji wdrożenie
pełnego Automatycznego systemu eksportu, który
obejmować będzie wymogi operacyjne dotyczące
procesów i danych wynikających z unijnego kodeksu
celnego, w tym zakres uproszczonych procedur oraz
scentralizowaną odprawę dla eksportu. Projekt zakłada
również     rozwój interfejsów      zharmonizowanych
z systemem przemieszczania wyrobów akcyzowych
(EMCS) oraz systemem NCTS. Automatyczny system
eksportu (AES) jako taki będzie umożliwiać pełną
automatyzację procedur eksportowych oraz formalności
stosowanych przy wyprowadzaniu towarów. System
obejmuje części, które należy rozwijać na szczeblu              Docelowy termin    1.3.2021 r.     1.12.2023 r.
                                                                dla specyfikacji   (komponent 2)   (komponent 2)
centralnym i krajowym, w tym krajowe komponenty,
                                                                technicznych
w których zgłoszenie wywozowe jest składane oraz
przetwarzane, a które umożliwiają późniejszą wymianę            = do określenia
                                                                przez państwo
informacji z urzędem celnym wyprowadzenia za
                                                                członkowskie
pośrednictwem wspólnych komponentów AES.
                                                                (komponent 2)

Komponent 2 – „Modernizacja krajowych systemów
eksportu”: w procesie, który nie jest objęty zakresem
AES, lecz ściśle z nim powiązany, oddzielne systemy
krajowe mają zostać unowocześnione pod kątem
szczególnych krajowych komponentów związanych
z formalnościami stosowanymi przy wywozie lub przy
wyprowadzeniu. Jeżeli komponenty te nie mają wpływu
na obszar wspólny dla AES, mogą one być uwzględniane
w ramach niniejszego komponentu.

11. Arkusze informacyjne (INF) dla specjalnych Art. 6 ust. 1,   Docelowy termin

                                                         11
 ---pagebreak--- procedur w ramach UKC                                 art. 16, 215           dla specyfikacji    1.6.2020 r.         1.6.2020 r.
                                                      i art. 255–262         technicznych
Projekt ten ma na celu stworzenie nowego, rozporządzenia
                                                                             = II kwartał
transeuropejskiego systemu, aby wspierać i usprawniać (UE)
                                                                             2018 r.
procesy zarządzania danymi z INF oraz wspierać nr 952/2013
i usprawniać elektroniczne przetwarzanie tych danych
w zakresie specjalnych procedur.

12. Procedury specjalne w ramach UKC                        Art. 6 ust. 1,   Docelowy termin
Celem tego projektu jest przyspieszenie oraz ułatwienie art. 16, 215,        dla specyfikacji
stosowania     specjalnych    procedur,   a także   ich art. 237–242         technicznych
harmonizacja na obszarze Unii, dzięki wykorzystaniu i art. 250–262           = do określenia
wspólnych modeli procesów operacyjnych. Do systemów rozporządzenia           przez państwo
krajowych wdrożone zostaną wszystkie zmiany (UE)                             członkowskie (w
                                                        nr 952/2013          przypadku
w unijnym kodeksie celnym dotyczące składowania
celnego, końcowego przeznaczenia, odprawy czasowej,                          komponentu 1 i 2)
uszlachetniania czynnego i biernego.
Realizację projektu podzielono na dwie części.                                                   1.3.2021 r.         1.12.2023 r.
Komponent 1 – „Krajowa PS EXP”: zapewnia                                                         (komponent 1)       (komponent 1)
wymagane na poziomie krajowym rozwiązania
elektroniczne w odniesieniu do działań w ramach                                                  Do określenia       Do określenia przez
                                                                                                 przez państwo       państwo
procedur specjalnych związanych z wywozem.
                                                                                                 członkowskie jako   członkowskie jako
                                                                                                 część planu         część planu
Komponent 2 – „Krajowa PS IMP”: zapewnia                                                         krajowego           krajowego
wymagane na poziomie krajowym rozwiązania                                                        (komponent 2)       z okresem wdrażania
elektroniczne w odniesieniu do działań w ramach                                                                      do 31.12.2022 r.
procedur specjalnych związanych z przywozem.                                                                         (komponent 2)

Realizacja tych projektów nastąpi poprzez projekty
wymienione w pkt 10 i 14.

13. Powiadomienie          o przybyciu           towarów, Art. 6 ust. 1,     Docelowy termin     Do określenia       Do określenia przez

                                                                    12
 ---pagebreak--- powiadomienie o przedstawieniu towarów            oraz art. 16           dla specyfikacji     przez państwo       państwo
czasowe składowanie w ramach UKC                        i art. 133–152   technicznych         członkowskie jako   członkowskie jako
                                                        rozporządzenia   = do określenia      część planu         część planu
Celem tego projektu jest określenie procesów związanych (UE)                                  krajowego           krajowego
                                                                         przez państwo
z powiadomieniem o przybyciu środków transportu, nr 952/2013             członkowskie i dla                       z okresem wdrażania
procesów związanych z przedstawieniem towarów                            powiadomienia                            do 31.12.2022 r.
(powiadomienie o przedstawieniu towarów) oraz                            o przybyciu
zgłoszeniem do czasowego składowania, określonymi                        towarów zgodnie
w unijnym kodeksie celnym, a także wspieranie                            z planem ICS2.
harmonizacji w tym zakresie w obrębie państw
członkowskich, jeśli chodzi o wymianę danych pomiędzy
przedsiębiorcami a organami celnymi.
Projekt obejmuje automatyzację procesów na poziomie
krajowym.

14. Modernizacja     krajowych    systemów    importu Art. 6 ust. 1,     Docelowy termin      Do określenia       Do określenia przez
w ramach UKC                                            art. 16 ust. 1   dla specyfikacji     przez państwo       państwo
Celem projektu jest wdrożenie wszystkich wymogów i art. 53, 56,          technicznych         członkowskie jako   członkowskie jako
dotyczących procesów i danych wynikających z unijnego art. 77–80, 83–    = do określenia      część planu         część planu
kodeksu celnego, które dotyczą przywozu (i które nie są 87, 101–105,     przez państwo        krajowego           krajowego
                                                                                                                  z okresem wdrażania
uwzględnione w jednym z pozostałych projektów 108–109, 158–              członkowskie
                                                        187, 194–195                                              do 31.12.2022 r.
określonych w programie prac). Odnosi się on głównie do rozporządzenia
zmian w procedurze „dopuszczenia do obrotu” (procedura (UE)
zwykła + uproszczenia), lecz obejmuje również skutki nr 952/2013
migracji innych systemów. Projekt ten dotyczy dziedziny
importu krajowego obejmującej krajowe systemy
przetwarzania zgłoszeń celnych oraz inne systemy, takie
jak krajowe systemy rachunkowości i płatności.

15. Scentralizowana odprawa dla importu w ramach Art. 6 ust. 1,
UKC (CCI)                                        art. 16 i 179
Celem tego projektu jest objęcie towarów procedurą rozporządzenia

                                                                 13
 ---pagebreak--- celną, wykorzystując scentralizowaną odprawę, co (UE)
pozwoli przedsiębiorcom scentralizować także ich nr 952/2013
powiązane z cłami działania. Przetwarzanie zgłoszenia
celnego oraz rzeczywiste zwolnienie towarów powinno
być koordynowane pomiędzy właściwymi urzędami
celnymi. Projekt dotyczy transeuropejskich systemów
zawierających komponenty opracowane na szczeblu
centralnym i krajowym.
Realizację projektu podzielono na dwa etapy.

Etap 1: obejmie połączenie scentralizowanej odprawy                          Docelowy termin    1.03.2022 r.   1.12.2023 r.
celnej ze standardowymi zgłoszeniami celnymi,                                dla specyfikacji
uproszczonymi zgłoszeniami celnymi i odpowiednimi                            technicznych
zgłoszeniami     uzupełniającymi    (regulując jedną                         = III kwartał
uproszczoną deklarację celną). Ponadto obejmie on                            2020 r.
objęcie towarów następującymi procedurami celnymi:
dopuszczenie     do    obrotu,   składowanie   celne,
uszlachetnianie czynne i końcowe przeznaczenie.
Wreszcie, jeżeli chodzi o rodzaj towarów, etap ten
obejmie wszystkie ich rodzaje z wyjątkiem wyrobów
akcyzowych i towarów podlegających środkom wspólnej                                             2.10.2023 r.   2.6.2025 r.
polityki rolnej.                                                             Docelowy termin
                                                                             dla specyfikacji
Etap 2: obejmie on wszystko, co nie wchodzi w zakres                         technicznych
etapu     1,    a mianowicie     połączenie      odprawy                     = II kwartał
scentralizowanej ze zgłoszeniami celnymi poprzez wpis                        2022 r.
do rejestru zgłaszającego oraz odpowiednie zgłoszenia
uzupełniające, zgłoszenia uzupełniające regulujące więcej
niż jedną uproszczoną deklarację celną, objęcie towarów
procedurą odprawy czasowej oraz wyroby akcyzowe
i wyroby objęte wspólną polityką rolną.

16. Zarządzanie zabezpieczeniami w ramach UKC               Art. 6 ust. 1,

                                                                    14
 ---pagebreak--- Celem tego projektu jest zapewnienie skutecznego art. 16 i art. 89–
i sprawnego       zarządzania     różnymi      rodzajami 100
zabezpieczeń.                                            rozporządzenia
                                                                          Docelowy termin     2.10.2023 r.        2.6.2025 r.
 Komponent 1 – „Zarządzanie zabezpieczeniami”:           (UE)
                                                                          dla specyfikacji    (komponent 1)       (komponent 1)
 transeuropejski system będzie obejmował zarządzanie     nr 952/2013
                                                                          technicznych
 zabezpieczeniami generalnymi, które mogą być                             = III kwartał
 wykorzystywane w więcej niż jednym państwie                              2022 r.
 członkowskim, oraz monitorowanie kwoty referencyjnej                     (komponent 1)
 w odniesieniu do każdego zgłoszenia celnego, zgłoszenia
 uzupełniającego lub stosownych danych poszczególnych
 podmiotów, niezbędnych do zaksięgowania istniejącego
 długu celnego w odniesieniu do wszystkich procedur
 celnych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym,
 z wyjątkiem procedury tranzytu, która stanowi część
 projektu NCTS.
                                                                          Docelowy termin     Do określenia       Do określenia przez
                                                                          dla specyfikacji    przez państwo       państwo
                                                                          technicznych        członkowskie jako   członkowskie jako
                                                                          = do określenia     część planu         część planu
Komponent 2 – „Zarządzanie zabezpieczeniami                                                   krajowego           krajowego
                                                                          przez państwo
krajowymi”: systemy teleinformatyczne służące na                                                                  z okresem wdrażania
                                                                          członkowskie        (komponent 2)
poziomie krajowym do zarządzania zabezpieczeniami                                                                 do 2.6.2025 r.
obowiązującymi w jednym państwie członkowskim mają                        (komponent 2)
                                                                                                                  (komponent 2)
zostać unowocześnione.

17. System kontroli importu 2 w ramach UKC (ICS2) Art. 6 ust. 1,          Docelowy termin
Celem tego programu jest zwiększenie bezpieczeństwa art. 16, 46, 47       dla specyfikacji
i ochrony przed przybyciem towarów wprowadzanych do i art. 127–132        technicznych
Unii poprzez wdrożenie nowych wymogów unijnego rozporządzenia             w odniesieniu do
kodeksu celnego dotyczących składania i obsługi (UE)                      wszystkich trzech
                                             (PDS), nr 952/2013           wersji
przywozowych       deklaracji   skróconych
a mianowicie dostarczania danych PDS w więcej niż                         = II kwartał
                                                                          2018 r.

                                                               15
 ---pagebreak--- jednej deklaracji lub przez różne osoby oraz wymiany
tych danych i wyników analizy ryzyka między organami
celnymi. ICS2 doprowadzi do powstania całkowicie
nowej      architektury    i stopniowego   zastępowania
istniejącego transeuropejskiego systemu kontroli importu.
Program będzie wdrażany w trzech kolejnych fazach.

                                                                 15.3.2021 r.   1.10.2021 r.
Faza 1: jako pierwszy etap faza ta obejmować będzie
obowiązek      dostarczania    przez     odpowiednich            (Wersja 1)     (Wersja 1)
przedsiębiorców (operatorów pocztowych i przewoźników
ekspresowych – w transporcie lotniczym) minimalnych
danych, tj. danych przywozowej deklaracji skróconej
ENS, podawanych przed załadunkiem.
                                                                 1.3.2023 r.    2.10.2023 r.
Faza 2: jako drugi etap faza ta obejmować będzie
                                                                 (Wersja 2)     (Wersja 2)
wdrożenie wszystkich nowych obowiązków dotyczących
PDS, powiązanych procesów biznesowych i procesów
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wszystkich
towarów w ruchu lotniczym.
Faza 3: jako trzeci etap faza ta obejmować będzie                1.3.2024 r.    1.10.2024 r.
wdrożenie pełnych nowych obowiązków dotyczących                  (Wersja 3)     (Wersja 3)
PDS, powiązanych procesów biznesowych i procesów
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wszystkich
towarów w żegludze morskiej i śródlądowej oraz w ruchu
drogowym i kolejowym (obejmuje to towary
w przesyłkach pocztowych przewożonych tymi środkami
transportu)..

                                                            16
 ---pagebreak--- 17
 ---pagebreak--- B. Przegląd wykazu

    Projekty       Terminy dotyczące   2017 r.   2018 r.   2019 r.   2020 r.   2021 r.   2022 r.   2023 r.   2024 r.   2025 r.
dotyczące UKC         wdrożenia/
 odnoszące się     okresy wdrożenia
  do systemów
teleinformatycz
      nych

1. System         1.1.2017 r.          X
   zarejestrowany
   ch eksporterów
   w ramach UKC
   (REX)

2. System       1.3.2017 r.            X
   wiążącej     (etap 1 – krok 1)
   informacji   2.10.2017 r.           X
   taryfowej    (etap 1 – krok 2)
   w ramach UKC 1.10.2019 r.                               X
   (WIT)        (etap 2)

3. Decyzje celne 2.10.2017 r.          X
   w ramach UKC

4. Bezpośredni     2.10.2017 r.        X
   dostęp
   przedsiębiorcó
   w            do
   europejskich
   systemów
   informacji

                                                               18
 ---pagebreak---   (jednolite
  zarządzanie
  użytkownikami
  i podpis
  cyfrowy)

5.Modernizacja    1.3.2018 r.              X
  systemu         (etap 1)
  upoważnionych 1.10.2019 r.                   X
  przedsiębiorców (etap 2 – część 1)
  (AEO) w ramach 16.12.2019 r.                 X
  UKC             (etap 2 – część 2)

6.Modernizacja    1.3.2018 r.              X
  systemu
  rejestracji
  i identyfikacji
  przedsiębiorcó
  w      w ramach
  UKC
 (EORI 2)

7. Surveillance 3 1.10.2018 r.             X
   w ramach UKC

8. Potwierdzenie 1.3.2024 r.                                        X
   unijnego        (etap 1)
   statusu celnego 2.6.2025 r.
                                                                        X
   towarów         (etap 2)
   w ramach UKC
   (PoUS)

9. Modernizacja    1.3.2021 r. –                        X   X   X
                   1.12.2023 r. (etap 5)

                                                   19
 ---pagebreak---   nowego       3.6.2024 r. –
  skomputeryzo 2.6.2025 r. (etap 6)
  wanego                                                   X   X
  systemu
  tranzytowego
  (NCTS)
  w ramach UKC

10. Automatyczn 1.3.2021 r. –                  X   X   X
    y      system 1.12.2023 r.
    eksportu
    (AES)
    w ramach
    UKC –
   Komponent 1:
   Transeuropejs
   ki AES

10. Automatyczn 1.3.2021 r. –                  X   X   X
    y      system 1.12.2023 r.
    eksportu
    (AES)
    w ramach
    UKC –
   Komponent 2:
   Modernizacja
   krajowych
   systemów
   eksportu

11. Arkusze       1.6.2020 r.              X
    informacyjne
    (INF)     dla

                                      20
 ---pagebreak---    specjalnych
   procedur
   w ramach
   UKC

12. Procedury     planowanie krajowe     X   X   X        X   X   X   X
    specjalne     1.3.2021 r. –
    w ramach      1.12.2023 – zob.
    UKC –         również projekt 10

   Komponent 1:
   Krajowa PS
   EXP

12. Procedury     planowanie krajowe     X   X   X        X   X   X
    specjalne     dla PS IMP
    w ramach      (do 31.12.2022 r.) –
    UKC –         zob. również projekt
                  14
   Komponent 2:
   Krajowa PS
   IMP

13. Powiadomieni planowanie krajowe      X   X   X        X   X   X
    e o przybyciu (do 31.12.2022 r.)
    towarów,
    powiadomieni
    e
    o przedstawie
    niu towarów
    oraz czasowe
    składowanie
    w ramach
    UKC

                                                     21
 ---pagebreak--- 14. Modernizacja planowanie krajowe      X   X   X        X   X   X
    krajowych    (do 31.12.2022 r.)
    systemów
    importu
    w ramach
    UKC

15. Scentralizowa 1.3.2022 r. –                                   X   X
    na odprawa 1.12.2023 r. (etap 1)
    dla importu
    w ramach      2.10.2023 r. –                                      X   X   X
    UKC (CCI)     2.6.2025 r. (etap 2)

16. Zarządzanie   2.10.2023 r. –                                      X   X   X
    zabezpieczeni 2.6.2025 r.
    ami w ramach
    UKC (GUM)
    –
   Komponent 1:
   Transeuropejs
   kie
   zarządzanie
   zabezpieczeni
   ami

16. Zarządzanie   planowanie krajowe     X   X   X        X   X   X   X   X   X
    zabezpieczeni (do 2.6.2025 r.)
    ami w ramach
    UKC (GUM)
    –
   Komponent 2:
   Zarządzanie

                                                     22
 ---pagebreak---    zabezpieczeni
   ami
   krajowymi
                      15.3.2021 r. –                                                             X
17. System            1.10.2021 r.
    kontroli          (Wersja 1)
    importu
                                                                                                                        X
    w ramach          1.3.2023 r. –
    UKC               2.10.2023 r.
                      (Wersja 2)
   (ICS 2)                                                                                                                          X
                      1.3.2024 r. –
                      1.10.2024 r.
                      (Wersja 3)

(1) Przedmiotowy termin rozpoczęcia okresu wdrażania systemów teleinformatycznych oznacza najwcześniejszy dla państw członkowskich termin uruchomienia
systemu teleinformatycznego.
(2) Przedmiotowy termin zakończenia okresu wdrażania systemów teleinformatycznych oznacza najpóźniejszy termin, w którym system musi być w pełni
wykorzystywany, oraz najpóźniejszy termin, w którym powinna zakończyć się migracja wszystkich przedsiębiorców; w stosownych przypadkach termin ten zostanie
ustalony przez państwa członkowskie i będzie stanowić termin zakończenia obowiązywania okresu przejściowego.

                                                                            23