CELEX: 
Language: hu
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: A BIZOTTSÁG (EU) .../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram kidolgozásáról

EURÓPAI
                       BIZOTTSÁG
                                                Brüsszel, 2019.12.13.
                                                C(2019) 8803 final
             A BIZOTTSÁG (EU) .../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
                                    (2019.12.13.)
   az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére
                     vonatkozó munkaprogram kidolgozásáról
HU                                                                                     HU
 ---pagebreak---                     A BIZOTTSÁG (EU) .../... VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
                                                (2019.12.13.)
      az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére
                               vonatkozó munkaprogram kidolgozásáról
   AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai
   parlamenti és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 281. cikkére,
   mivel:
   (1)     Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 6. cikke értelmében a
           vámhatóságok között, illetve a gazdálkodók és a vámhatóságok között zajló minden
           információcserének és az érintett adatok tárolásának elektronikus adatfeldolgozási
           eljárás igénybevételével kell történnie. A rendelet 280. cikke előírja, hogy a
           Bizottságnak az elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozóan
           munkaprogramot kell készítenie (a továbbiakban: munkaprogram).
   (2)     A Bizottság az első munkaprogramot a 2014/255/EU bizottsági végrehajtási határozat2
           útján fogadta el, majd első ízben 2016-ban frissítette az (EU) 2016/578 bizottsági
           végrehajtási határozattal3. Mostanra a 2016-os munkaprogram frissítése is időszerűvé
           vált az elektronikus rendszerek új, erőforrás- és prioritásalapú tervezésének
           figyelembevétele érdekében. Figyelembe kell venni továbbá a 952/2013/EU rendelet
           278. cikkének az (EU) 2019/632 európai parlamenti és tanácsi rendelettel 4 végrehajtott
           módosítását is, amelynek célja a 952/2013/EU rendeletben előírt elektronikus
           adatfeldolgozási        eljárásoktól    eltérő     eszközök        átmeneti     alkalmazásának
           meghosszabbítása. Annak érdekében, hogy a 952/2013/EU rendelet szerinti
           elektronikus rendszerek telepítésének tervezése stabil és megbízható módon történjen,
           a munkaprogramot a jövőben csak akkor célszerű frissíteni, ha új fejlemények állnak
           elő. Következésképpen indokolt törölni a munkaprogram évenkénti frissítését előíró
           rendelkezést.
   (3)     Szükség van továbbá azon jelentéstételi kötelezettség egyes elemeinek pontosabb
           meghatározására is, amelyet a 952/2013/EU rendelet új 278a. cikke ír elő a tagállamok
           és a Bizottság számára az elektronikus rendszerek kifejlesztése terén elért előrehaladás
           nyomon követése érdekében. Az említett cikk (4) bekezdése értelmében a
           tagállamoknak évente kétszer el kell juttatniuk a Bizottsághoz egy frissített táblázatot,
   1
           HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
   2
           A Bizottság 2014/255/EU végrehajtási határozata (2014. április 29.) az Uniós Vámkódex
           munkaprogramjának létrehozásáról (HL L 134., 2014.5.7., 46. o.).
   3
           A Bizottság (EU) 2016/578 végrehajtási határozata (2016. április 11.) az Uniós Vámkódexben előírt
           elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról
           (HL L 99., 2016.4.15., 6. o.).
   4
           Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/632 rendelete (2019. április 17.) a 952/2013/EU
           rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök
           átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról (HL L 11., 2019.4.25.,
           54. o.).
HU                                                     1                                                      HU
 ---pagebreak---            amely bemutatja az elektronikus rendszerek kifejlesztése és telepítése terén elért
           előrehaladásukat. A táblázatnak tartalmaznia kell az egyes mérföldkövek elérésére
           vonatkozó időpontokat, valamint a késések esetén, illetve késés kockázatának
           fennállása esetén végrehajtandó, a 278a. cikk (3) bekezdésében említett
           kockázatcsökkentő intézkedéseket. Ezenkívül meg kell határozni azokat az
           időpontokat is, amikorra a tagállamoknak meg kell küldeniük a szóban forgó
           információkat. Ez lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy minden év végén
           elkészítse és benyújtsa az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektronikus
           rendszerek kifejlesztése terén elért előrehaladásról szóló jelentését. A tagállamoknak
           az informatikai tervezés lényeges változásairól is haladéktalanul tájékoztatniuk kell a
           Bizottságot. Tekintettel azonban a 278a. cikk (4) bekezdésében előírt jelentéstételi
           kötelezettségre, többé már nem szükséges arra kötelezni a tagállamokat, hogy az új
           elektronikus rendszerek telepítése előtt hat hónappal küldjenek tájékoztatást.
   (4)     A munkaprogramban fel kell sorolni a 952/2013/EU rendelet szerinti elektronikus
           rendszereket, az e rendszerekről rendelkező cikkeket és azokat az időpontokat, amikor
           a rendszerek várhatóan működőképessé válnak. A munkaprogramban meg kell
           különböztetni egymástól a tagállamok által önállóan kifejlesztendő elektronikus
           rendszereket („nemzeti rendszerek”) és a Bizottsággal együttműködve kialakítandó
           rendszereket („transzeurópai rendszerek”). Ezen elektronikus rendszerek mindegyikére
           szükség van ahhoz, hogy a 952/2013/EU rendelet teljes mértékben eredményes legyen.
           A szóban forgó jegyzéknek az összes informatikai vonatkozású vámprojektre kiterjedő
           meglévő tervezési dokumentumon (többéves vámügyi stratégiai terv, rövidítve:
           MASP-C5) kell alapulnia, amelyet a 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
           határozattal6 és különösen annak 4. cikkével és 8. cikkének (2) bekezdésével
           összhangban kell kidolgozni. A munkaprogramban említett elektronikus rendszereket
           a többéves vámügyi stratégiai tervben foglaltak szerint kell irányítani, előkészíteni és
           kifejleszteni.
   (5)     Tekintettel arra, hogy a 952/2013/EU rendelet teljes körű alkalmazása tekintetében
           megállapított átmeneti időszaknak legkésőbb a szóban forgó rendelet 278. cikkében
           említett időpontokig véget kell érnie, a munkaprogram részletesebben meghatározza
           az egyes elektronikus rendszerek telepítésének tényleges időpontjait, és ezáltal
           megállapítja az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben 7 előírt
           különleges átmeneti intézkedések alkalmazásának záró időpontját.
   (6)     Amennyiben a munkaprogram lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamely
           transzeurópai vagy nemzeti elektronikus rendszer telepítését egy adott időszakon (azaz
           az e célra rendelkezésre álló időkereten) belül hajtsák végre, a mellékletnek
           egyértelművé kell tennie, hogy a „telepítés megkezdésének időpontja” az a legkorábbi
           időpont, amikor a tagállamok elkezdhetik az új elektronikus rendszer működtetését, és
           a „telepítés befejezésének időpontja” az az utolsó időpont, ameddig valamennyi
           tagállamnak és valamennyi gazdálkodónak meg kell kezdenie az új vagy korszerűsített
           elektronikus rendszer használatát. Indokolt úgy rendelkezni, hogy a telepítés
   5
           https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
   6
           Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és
   kereskedelmi környezetről (HL L 23., 2008.1.26., 21. o.).
   7
           A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. december 17.) a 952/2013/EU
           európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a
           szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében
           történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
           módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).
HU                                                        2                                                  HU
 ---pagebreak---           befejezésének időpontja egyben az érintett elektronikus rendszerhez kapcsolódó
          átmeneti intézkedések alkalmazási időszakának végét is jelentse. Ezért a szóban forgó
          időpontokat a 952/2013/EU rendelet 278. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében előírt
          határidők alapján kell meghatározni. Ezek a telepítésre rendelkezésre álló időkeretek
          szükségesek a rendszerek telepítésének – az egyes rendszerek igényeinek
          figyelembevétele melletti – uniós szintű végrehajtásához. Az érkezés előtti
          biztonsággal és védelemmel kapcsolatos vámügyi projekt (ICS2) esetében a telepítésre
          rendelkezésre álló időkeretekre vonatkozóan célszerű eltérő szabályokat alkalmazni.
          Ebben az esetben valamennyi tagállamnak készen kell állnia arra, hogy a projekt
          minden egyes verzióját az adott verzióra vonatkozóan meghatározott kezdő
          időpontban telepítse, míg a gazdálkodók számára – a tagállamok egyetértésével –
          lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a telepítésre rendelkezésre álló időkereten belül
          csatlakozhassanak a rendszerhez.
   (7)    A nemzeti elektronikus rendszerek migrálása tekintetében a telepítésre rendelkezésre
          álló időkereteket a tagállamok nemzeti projekt- és migrálási terveihez kell igazítani,
          figyelembe véve a szóban forgó rendszerek sajátos nemzeti informatikai környezetét
          és körülményeit. Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a nemzeti elektronikus
          rendszerek telepítésének záró időpontjaiban az érintett elektronikus rendszerekhez
          kapcsolódó átmeneti intézkedések alkalmazási időszaka is véget érjen. Ezért a szóban
          forgó időpontokat a 952/2013/EU rendelet 278. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében
          előírt határidők alapján kell meghatározni.
   (8)    A tagállamoknak és a Bizottságnak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdálkodók
          kellő időben megkapják azokat a műszaki információkat, amelyek szükségesek ahhoz,
          hogy saját elektronikus rendszereiket naprakésszé tegyék, és csatlakozzanak a
          952/2013/EU rendeletben előírt, új vagy korszerűsített elektronikus rendszerekhez. A
          szükséges változtatásokról az adott rendszer telepítését legalább 12, legfeljebb 24
          hónappal megelőzően kell tájékoztatást adni, amennyiben azt a rendszer alkalmazási
          köre és jellege szükségessé teszi. Kisebb változtatások esetében ez az időszak
          rövidebb is lehet.
   (9)    A munkaprogram és a többéves vámügyi stratégiai program időbeni
          összehangoltságának biztosítása, valamint a 952/2013/EU rendelet 278. cikkében
          előírt új határidők figyelembevétele érdekében egyes projektek esetében módosítani
          kell a telepítési időpontokat.
   (10)   Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság
          véleményével,
   ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
                                                1. cikk
                                          A munkaprogram
   A Bizottság elfogadja az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletben
   előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó, e határozat
   mellékletében ismertetett munkaprogramot (a továbbiakban: munkaprogram).
                                                2. cikk
                                             Végrehajtás
   (1) A Bizottság és a tagállamok együttműködnek a munkaprogram végrehajtásában.
HU                                                 3                                                HU
 ---pagebreak---    (2) A tagállamok a munkaprogramban meghatározott, az adott telepítésre rendelkezésre álló
   időkereten belül kifejlesztik és telepítik a megfelelő elektronikus rendszereket.
   (3) A munkaprogramban meghatározott projekteket és a kapcsolódó elektronikus rendszerek
   előkészítését és bevezetését a munkaprogrammal és a többéves vámügyi stratégiai tervvel
   összhangban kell irányítani.
   (4) A Bizottság a munkaprogramban szereplő projektek kezdeményezése során törekszik arra,
   hogy egyetértésre és megállapodásra jusson a tagállamokkal a projekt hatókörét, a tervezést,
   valamint az elektronikus rendszerek követelményeit és szerkezetét illetően. A Bizottság adott
   esetben egyeztet a gazdálkodókkal is, és figyelembe veszi véleményüket.
                                                  3. cikk
                                                Frissítések
   A munkaprogramot rendszeresen frissíteni kell annak érdekében, hogy összhangban álljon a
   952/2013/EU rendelet végrehajtásához kapcsolódó fejleményekkel és igazodjon azokhoz,
   valamint hogy tükrözze az elektronikus rendszerek előkészítése és kifejlesztése terén elért
   tényleges eredményeket. Ez különösen a közösen elfogadott specifikációk rendelkezésre
   állására és az elektronikus rendszerek gyakorlati működésének beindítására érvényes.
                                                  4. cikk
                                    Kommunikáció és jelentéstétel
   (1) A Bizottság és a tagállamok megosztják egymással az egyes rendszerek bevezetésének
   tervezésére és előrehaladására vonatkozó információkat.
   (2) A tagállamok minden évben január 31-ig és június 30-ig benyújtják a Bizottságnak a
   nemzeti projekt- és migrációs terveket, valamint a 952/2013/EU rendelet 278a. cikkének (4)
   bekezdésében említett, az elektronikus rendszerek kifejlesztése és telepítése terén elért
   előrehaladást ismertető táblázatot. A terveknek és a táblázatnak tartalmazniuk kell a Bizottság
   által a 952/2013/EU rendelet 278a. cikke alapján benyújtandó éves jelentés elkészítéséhez
   szükséges releváns információkat.
   (3) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot nemzeti projekt- és migrálási
   terveik valamennyi jelentős frissítéséről.
   (4) A tagállamok kellő időben elérhetővé teszik a gazdálkodók számára a nemzeti
   elektronikus rendszer külső kommunikációjával kapcsolatos műszaki specifikációkat.
                                                  5. cikk
                                        Hatályon kívül helyezés
   (1) Az (EU) 2016/578 végrehajtási határozat hatályát veszti.
   (2) A hatályon kívül helyezett határozatra és a 2014/255/EU végrehajtási határozatra való
   hivatkozásokat az e határozatra való hivatkozásokként kell értelmezni.
                                                  6. cikk
                                             Hatálybalépés
HU                                                   4                                             HU
 ---pagebreak---    Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon
   lép hatályba.
   Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2019.12.13.
                                             a Bizottság részéről
                                             elnök
                                             Ursula von der LEYEN
HU                                             5                                             HU
 ---documentbreak---                                                   HU
                                            MELLÉKLET
Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére
vonatkozó munkaprogram
I. BEVEZETÉS
1.A munkaprogram a 952/2013/EU rendeletben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésével és
  telepítésével kapcsolatos rendelkezések alkalmazásának támogatására szolgáló eszköz.
2.A munkaprogram ezenkívül meghatározza, hogy mely időszakokban kell alkalmazni az (EU)
  2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló
  rendeletben és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben említett, új vagy korszerűsített
  elektronikus rendszerek telepítéséig alkalmazandó átmeneti szabályokat.
3.A műszaki specifikációra vonatkozó „főbb mérföldkő” alatt azt az időpontot kell érteni,
  amikorra rendelkezésre áll a műszaki specifikáció stabil változata. A nemzeti rendszerek vagy
  összetevők esetében ez a dátum a közzétett nemzeti projekttervek részeként kerül közlésre.
4.A munkaprogram a következő „telepítési időpontokat” határozza meg a transzeurópai és a
  nemzeti rendszerekre vonatkozóan:
  a) az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret kezdő időpontja, amely
    alatt azt a legkorábbi időpontot kell érteni, amikor az elektronikus rendszer működésbe
    léphet;
  b) az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret záró időpontja, amely
     alatt a következőket kell érteni:
      az az utolsó időpont, ameddig valamennyi tagállamban működésbe kell léptetni a
     rendszereket és valamennyi gazdálkodónak használnia kell azokat, valamint
      az átmeneti intézkedések érvényességének záró időpontja.
  Konkrétan előirányzott migrálási vagy telepítési időkeret hiányában a b) pont alkalmazásában
  a szóban forgó időpont megegyezik a kezdő időponttal.
5.A kizárólag nemzeti rendszerek vagy egy szélesebb uniós projekt sajátos nemzeti összetevői
  esetében a tagállamok határozhatják meg nemzeti projektterveikben a telepítési időpontokat és
  a telepítésre rendelkezésre álló időkeret kezdő és záró dátumát, figyelemmel a 952/2013/EU
  rendelet 278. cikkében meghatározott általános határidőkre is.
  Az első bekezdés a következő nemzeti rendszerekre vagy sajátos nemzeti összetevőkre
  vonatkozik:
  a) Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES), 2. összetevő (nemzeti kiviteli
     rendszerek korszerűsítése) (a II. rész 10. pontja);
  b)Uniós Vámkódex – Különleges eljárások (behozatali irányú különleges eljárás/kiviteli irányú
     különleges eljárás) (a II. rész 12. pontja);
                                                   1
 ---pagebreak---   c) Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, átmeneti megőrzés (a
     II. rész 13. pontja);
  d)Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek korszerűsítése (a II. rész 14. pontja);
  e) Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) – 2. összetevő (a II. rész 16. pontja).
6. Azon transzeurópai rendszerek esetében, amelyek tekintetében telepítési időkeret került
  megállapításra, de egységes végrehajtási időpont előírása nélkül, a tagállamok – amennyiben
  ezt célszerűnek tartják – egy ezen időkereten belüli megfelelő időpontban kezdhetik meg a
  telepítést, és megadhatnak egy időszakot, amelyen belül a gazdálkodók elvégezhetik a
  migrálást. A kezdő és a záró időpontot közölni kell a Bizottsággal. A Bizottságnak és a
  tagállamoknak alaposan meg kell vizsgálniuk a közös domainnel kapcsolatos vonatkozásokat.
  Az első bekezdés a következő transzeurópai rendszerekre vonatkozik:
  a)      Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS)
          korszerűsítése (a II. rész 9. pontja);
  b)      Uniós Vámkódex – AES (1. összetevő) (a II. rész 10. pontja);
  c)      Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI) (a II. rész 15.
          pontja).
  Az importellenőrzési rendszer korszerűsítésére irányuló (UCC ICS2) transzeurópai projekt (a
  II. rész 17. pontja) esetében ugyancsak fokozatos végrehajtásra és átmeneti időszakra van
  szükség. Mindazonáltal az e projekt kapcsán alkalmazott megközelítés eltérő, mivel
  valamennyi tagállamnak egyidejűleg kell készen állnia arra, hogy az egyes verziókat a
  telepítésre rendelkezésre álló időkeretek kezdetén bevezesse. Ezenkívül a tagállamok –
  amennyiben ezt célszerűnek tartják – lehetővé tehetik a gazdálkodók számára, hogy az egyes
  verziók telepítésére rendelkezésre álló időkeret végéig fokozatosan csatlakozzanak a
  rendszerhez. A tagállamoknak a Bizottsággal egyeztetve közzé kell tenniük honlapjukon a
  határidőket és a gazdálkodóknak szóló utasításokat.
7.A munkaprogram végrehajtása során a Bizottságnak és a tagállamoknak nagy gonddal kell
  kezelniük az összefüggések, a változók és az előfeltételek összetett együttesét. A tervezés
  irányítása terén a többéves vámügyi stratégiai tervben meghatározott elveket kell alkalmazni.
  A projektek megvalósítása több különböző szakaszban történik, az előkészítéstől és a
  kifejlesztéstől a kiépítésen és a tesztelésen át a migrálásig és a végleges működésbe léptetésig.
  A Bizottság és a tagállamok által e különböző szakaszokban betöltött szerep a rendszernek és
  összetevőinek vagy szolgáltatásainak a többéves vámügyi stratégiai tervben szereplő részletes
  projektleírásokban ismertetett jellegén és szerkezetén fog alapulni. A Bizottság adott esetben –
  a tagállamokkal szoros együttműködésben és tagállami felülvizsgálat mellett – közös műszaki
  specifikációkat fog meghatározni annak érdekében, hogy azok 24 hónappal az elektronikus
  rendszer telepítésének céldátumát megelőzően végleges változatukban rendelkezésre álljanak.
  A tagállamoknak és a Bizottságnak arról is gondoskodniuk kell, hogy a gazdálkodók kellő
  időben megkapják azokat a műszaki információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy saját
  elektronikus rendszereiket naprakésszé tegyék, és csatlakozzanak a 952/2013/EU rendeletben
                                                   2
 ---pagebreak--- előírt, új vagy korszerűsített elektronikus rendszerekhez. A változtatásokról – amennyiben ezt
azok alkalmazási köre és jellege szükségessé teszi – az adott rendszer telepítését legalább 12,
legfeljebb 24 hónappal megelőzően kell tájékoztatni a gazdálkodókat, lehetővé téve számukra,
hogy megtervezzék, illetve kiigazítsák rendszereiket és interfészeiket. Kisebb változtatások
esetében ez az időszak rövidebb is lehet.
A tagállamok és adott esetben a Bizottság bekapcsolódnak a rendszerek meghatározott
szerkezet és specifikációk szerinti kifejlesztésébe és telepítésébe. A tevékenységek
végrehajtása a munkaprogramban meghatározott mérföldkövek és időpontok mentén történik.
A Bizottság és a tagállamok együtt fognak működni a gazdálkodókkal és más érdekeltekkel.
A gazdálkodóknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a
rendszereket azok működésbe lépésétől, de legkésőbb az e munkaprogramban meghatározott
záró időpontoktól vagy – adott esetben – a tagállamok által a nemzeti tervük keretében
meghatározott záró időpontoktól kezdve képesek legyenek használni.
                                               3
 ---pagebreak--- II. AZ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK KIFEJLESZTÉSÉHEZ ÉS TELEPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK JEGYZÉKE
A. Teljes jegyzék
   „Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó          Jogalap          Főbb   Az elektronikus rendszerek telepítési
                 elektronikus rendszerek”                                    mérföldkő                időpontjai
   A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus
  rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó
                    projektek jegyzéke
                                                                                       Az elektronikus      Az elektronikus
                                                                                          rendszerek           rendszerek
                                                                                          telepítésére         telepítésére
                                                                                        rendelkezésre        rendelkezésre
                                                                                         álló időkeret     álló időkeret záró
                                                                                             kezdő            időpontja (2)
                                                                                         időpontja (1)              =
                                                                                                              Az átmeneti
                                                                                                              időszak záró
                                                                                                                időpontja
1. Uniós Vámkódex            –    Regisztrált    exportőrök A 952/2013/EU A műszaki    2017.1.1.           2017.1.1.
rendszere (REX)                                             rendelet 6.   specifikáció
A projekt célja az, hogy naprakész információk álljanak cikkének (1)      céldátuma
rendelkezésre az általános vámkedvezmény-rendszer bekezdése, 16.          = 2015
(GSP) keretébe tartozó országokban letelepedett, az és 64. cikke          1. negyedéve
Unióba árukat exportáló regisztrált exportőrökkel
kapcsolatban. A rendszer transzeurópai, és a GSP-
országokba irányuló exporttevékenységek támogatása
céljából uniós gazdálkodókkal kapcsolatos adatokat is
tartalmaz. A szükséges adatok 2017. december 31-ig
fokozatosan kerültek be a rendszerbe.
                                                                    4
 ---pagebreak--- 2. Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális A 952/2013/EU
felvilágosítás (KTF)                                       rendelet 6.
A projekt célja a jelenlegi transzeurópai EKTF-3 rendszer cikkének (1)
korszerűsítése a következők biztosítása érdekében:         bekezdése és
                                                           16., 22., 23., 26.,
a) az EKTF-3 rendszernek az Uniós               Vámkódex 27., 28., 33. és
   követelményeivel való összehangolása;                   34. cikke
b) a felügyelet körében megkövetelt árunyilatkozat-
   adatok körének kiterjesztése;
c) a kötelező KTF-használat nyomon követése;
d) a KTF további felhasználhatóságának            nyomon
   követése és kezelése.
                                                                               A műszaki    2017.3.1.        2017.3.1.
A projekt végrehajtása két szakaszban történik.                                specifikáció (1. szakasz – 1. (1. szakasz – 1.
Az első szakaszban – 2017. március 1-jétől kezdődően a                         céldátuma    lépés)           lépés)
10. és a 14. pontban említett projektek végrehajtásáig (de                     = 2016 2.
                                                                               negyedéve    2017.10.2.       2017.10.2.
az előbbiek esetében legkésőbb 2023. december 1-jéig, az
utóbbiak esetében pedig legkésőbb 2022. december 31-ig)                        (1. szakasz) (1. szakasz – 2. (1. szakasz – 2.
– kiépülnek az árunyilatkozatok Vámkódexben előírt                                          lépés)           lépés)
adatkészletének fogadásához szükséges funkciók (ez az 1.
lépés). A 2. lépés a KTF-használat ellenőrzésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésére irányul, méghozzá
az árunyilatkozatok újonnan előírt adatkészlete és a
vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamathoz való                           A műszaki    2019.10.1.       2019.10.1.
hozzáigazítás alapján.                                                         specifikáció (2. szakasz)     (2. szakasz)
                                                                               céldátuma
A második szakaszban bevezetésre kerül a KTF-kérelem                           = 2018 2.
és a KTF-határozat elektronikus űrlapja, és a gazdálkodók                      negyedéve
számára elérhetővé válik egy harmonizált kereskedői                            (2. szakasz)
interfész, amelyen keresztül elektronikus úton nyújthatják
be a KTF-kérelmet, illetve kaphatják meg a KTF-
határozatot.
                                                                    5
 ---pagebreak--- 3. Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok                   A 952/2013/EU       A műszaki    2017.10.2. 2017.10.2.
A      projekt      célja    a    kérelemmel        és     a  rendelet 6.         specifikáció
határozattal/engedélyezéssel       kapcsolatos        adatok  cikkének (1)        céldátuma
egységesítése és elektronikus kezelése révén az Unió          bekezdése és        = 2015 4.
egészében összehangolni a vámhatósági határozat iránti        16., 22., 23., 26., negyedéve
                                                              27. és 28. cikke
kérelemre, a határozathozatalra és a határozatok
kezelésére vonatkozó folyamatokat. A projekt a
Vámkódexben meghatározott nemzeti és több tagállamot
érintő határozatokhoz kapcsolódik, és részét képezik
központilag,         uniós       szinten        kifejlesztett
rendszerösszetevők, valamint a nemzeti összetevőkkel
való integráció is, amennyiben a tagállamok ilyenek
alkalmazása mellett döntenek. Ez a transzeurópai rendszer
megkönnyíti a határozathozatali folyamat során zajló
egyeztetéseket és az engedélyezési folyamat kezelését.
4. A kereskedők közvetlen hozzáférése az európai A 952/2013/EU                    A műszaki    2017.10.2. 2017.10.2.
információs rendszerekhez (felhasználók egységes rendelet 6.                      specifikáció
kezelése és digitális aláírás)                                cikkének (1)        céldátuma
E projekt      célja az, hogy működő megoldásokat             bekezdése   és 16.  = 2015 4.
biztosítson    az Uniós Vámkódex szerinti konkrét             cikke               negyedéve
projektekben            meghatározott          elektronikus
vámrendszerekbe beépítendő felhasználói interfészek által
szolgáltatásként nyújtott közvetlen és harmonizált
kereskedői hozzáférésre vonatkozóan. A felhasználók
egységes kezelése és a digitális aláírás, amelyek
beépülnek az érintett rendszerek portáljaiba, segítik a
szükséges       biztonsági     politikáknak      megfelelő
                                                                       6
 ---pagebreak--- személyazonosság-, hozzáférés- és felhasználókezelést.
Az első telepítésre az „Uniós Vámkódex – Vámhatósági
határozatok” rendszer működésbe léptetésével együtt
kerül sor.
Ez a technikai hitelesítési és felhasználókezelési
megoldás a későbbiekben az Uniós Vámkódex szerinti
egyéb projektek keretében is felhasználható lesz,
nevezetesen az „Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű
tarifális felvilágosítás (KTF)”, az „Uniós Vámkódex – Az
engedélyezett       gazdálkodók     (AEO)     rendszerének
korszerűsítése”, az „Uniós Vámkódex – Az uniós státus
igazolása (PoUS)” és az „Uniós Vámkódex – Adatlapok
(INF) különleges eljárásokhoz” projektek kapcsán. A
telepítés dátumait lásd az egyes projekteknél.
5. Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálkodók A 952/2013/EU
(AEO) rendszerének korszerűsítése                          rendelet 6.
A projekt célja az AEO-kérelmekkel és -engedélyekkel cikkének (1)
összefüggő üzleti folyamatok javítása, figyelemmel az bekezdése és
Uniós Vámkódex jogi rendelkezéseinek változásaira.         16., 22., 23., 26.,
                                                           27., 28., 38. és
Az első szakaszban a projekt célja az, hogy a vámhatósági 39. cikke            A műszaki    2018.3.5.        2018.3.5.
határozathozatali eljárás harmonizációjának keretében                          specifikáció (1. szakasz)     (1. szakasz)
végrehajtsa az AEO-rendszer fontosabb fejlesztéseit.                           céldátuma
A második szakaszban a projekt bevezeti az AEO-                                = 2016
kérelem és az AEO-határozat elektronikus űrlapját, és a                        1. negyedéve
gazdálkodók számára elérhetővé válik egy harmonizált                           A műszaki    2019.10.1.       2019.10.1.
interfész, amelyen keresztül elektronikus úton nyújthatják                     specifikáció (2. szakasz – 1. (2. szakasz – 1. rész)
be az AEO-kérelmet, illetve kaphatják meg az AEO-                              céldátuma    rész, kezdeti
határozatot. A korszerűsített rendszer telepítése két                          = 2018 4.    folyamatok)
                                                                    7
 ---pagebreak--- verzión keresztül valósul meg: az 1. rész az AEO-kérelem                   negyedéve    2019.12.16.      2019.12.16.
benyújtását és a határozathozatali folyamatot érinti, a 2.                              (2. szakasz – 2. (2. szakasz – 2. rész)
rész pedig az ezek után következő egyéb folyamatokat.                                   rész, egyéb
                                                                                        folyamatok)
6. Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási Az Uniós                  A műszaki    2018.3.5.        2018.3.5.
és azonosító rendszerének korszerűsítése (EORI 2)          Vámkódex        specifikáció
A projekt célja a jelenlegi, az uniós gazdálkodók és az    létrehozásáról  céldátuma
Unióban vámügyek terén aktív harmadik országbeli           szóló           = 2016 2.
gazdasági szereplők és gazdálkodónak nem minősülő          952/2013/EU     negyedéve
                                                           rendelet 6.
személyek nyilvántartását és azonosítását lehetővé tevő
                                                           cikkének (1)
transzeurópai      EORI-rendszer     kisebb    jelentőségű bekezdése és 9.
korszerűsítése.                                            cikke
7. Uniós Vámkódex – Felügyelet 3                           A 952/2013/EU   A műszaki    2018.10.1.       2018.10.1.
A projekt célja a Felügyelet 2+ rendszerének               rendelet 6.     specifikáció
korszerűsítése az említett rendszernek az Uniós            cikkének (1)    céldátuma
Vámkódex követelményeihez való igazítása érdekében,        bekezdése, 16.  = 2016 3.
amely követelmények közé tartozik az elektronikus          cikke és 56.    negyedéve
                                                           cikkének (5)
adatfeldolgozási eljárás útján történő standard
                                                           bekezdése
információcsere, valamint a tagállamoktól szerzett teljes
felügyeleti adatkészlet feldolgozásához és elemzéséhez
szükséges megfelelő funkciók létrehozása.
Ezért a projekt további, a Bizottság és a tagállamok
számára biztosítandó adatbányászati kapacitásokat és
jelentéstételi funkciókat tartalmaz.
E projekt teljes körű megvalósítása függ a 10. és a 14.
pontban említett projektektől (és ezekkel összefüggésben
legkésőbb 2023. december 1-jéig, illetve 2022. december
31-ig esedékes). E rendszer telepítési időpontját a
                                                                   8
 ---pagebreak--- tagállamoknak kell meghatározniuk nemzeti tervük
keretében.
                                                          A 952/2013/EU  A műszaki    2024.3.1.    2024.3.1.
8. Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása rendelet 6.                specifikáció (1. szakasz) (1. szakasz)
(PoUS)                                                    cikkének (1)   céldátuma
A projekt célja, hogy egy új, transzeurópai rendszert bekezdése, 16.     = 2022
                                                          és 153. cikke  1. negyedéve
hozzon létre az uniós státus igazolására szolgáló
következő elektronikus dokumentumok tárolása, kezelése
és lekérdezése céljából: T2L/F és a vámárumanifeszt
(amelyet nem engedélyes kibocsátó állított ki).                                       2025.6.2.    2025.6.2.
                                                                                      (2. szakasz) (2. szakasz)
Mivel a vámárumanifeszt alkalmazását össze kell
kapcsolni az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési
környezettel, a projekt e része egy külön szakaszban
valósul meg.
9. Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített A 952/2013/EU
árutovábbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése             rendelet 6.
E projekt célja az, hogy a jelenlegi transzeurópai NCTS-t cikkének (1)
összehangolja az új Uniós Vámkódexszel.                   bekezdése, 16.
                                                          és 226–236.
                                                          cikke
1. összetevő – „NCTS, 5. szakasz”: e szakasz célja az,
hogy az NCTS-t összehangolja az Uniós Vámkódex új                        A műszaki    2021.3.1.    2023.12.1.
                                                                         specifikáció
követelményeivel, az Unió vámterületére behozott árukra
                                                                         céldátuma
vonatkozó árutovábbítási árunyilatkozatokban szereplő, a
biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos adatelemeket                    = 2019 4.
                                                                         negyedéve
                                                                  9
 ---pagebreak--- érintő követelmények kivételével.
A szakasz magában foglalja a szállítás közben történt
események regisztrálását, az információcserének az Uniós
Vámkódex adatkövetelményeihez való igazítását,
valamint a más rendszerekhez kapcsolódó interfészek
korszerűsítését és kifejlesztését.
                                                                          A műszaki      2024.6.3.      2025.6.2.
                                                                          specifikáció
2. összetevő – „NCTS, 6. szakasz”: e szakasz célja az
                                                                          céldátuma
Unió vámterületére behozott árukra vonatkozó
                                                                          = 2022 2.
árutovábbítási      vám-árunyilatkozatokban     szereplő
                                                                          negyedéve
biztonsági és védelmi adatelemekhez kapcsolódó, a 17.
projektből (UCC ICS2) eredő konkrét új követelmények
végrehajtása. Az alkalmazási kör és a végrehajtási mód
közösen történő meghatározására a projekt kezdeti
szakaszában kerül sor.
10. Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer A 952/2013/EU
(AES)                                                    rendelet 6.
E projekt célja a Vámkódex kivitelre és kiléptetésre cikkének (1)
vonatkozó követelményeinek végrehajtása.                 bekezdése, 16.,
                                                         179. és 263–276.
                                                         cikke
                                                                          A műszaki      2021.3.1.      2023.12.1.
                                                                          specifikáció   (1. összetevő) (1. összetevő)
                                                                          céldátuma
                                                                          = 2019 4.
                                                                          negyedéve
                                                                          (1. összetevő)
                                                                10
 ---pagebreak--- 1. összetevő – „Transzeurópai automatizált kiviteli
rendszer”: a projekt célja a jelenlegi transzeurópai
exportellenőrzési rendszer továbbfejlesztése egy olyan,
teljes körű automatizált kiviteli rendszer bevezetése
érdekében, amely lefedi az Uniós Vámkódex által a
folyamatokra és adatokra előírt üzleti követelményeket,
többek között az egyszerűsített eljárásokat és a kivitelre
vonatkozó központi vámkezelést. A projektnek a tervek
szerint része lesz a jövedékitermék-szállítási és -
felügyeleti rendszerrel (EMCS) és az NCTS-sel
összehangolt interfészek kialakítása is. Ezáltal az
automatizált kiviteli rendszer lehetővé fogja tenni a         A műszaki      2021.3.1.      2023.12.1.
kiviteli eljárások és a kiléptetési alakiságok teljes körű    specifikáció   (2. összetevő) (2. összetevő)
automatizálását. Az AES-nek központilag és nemzeti            céldátuma
szinten kifejlesztendő részei is vannak, ideértve azokat a    = a tagállam
nemzeti összetevőket is, amelyek keretében a kiviteli         határozza meg
árunyilatkozat benyújtása és feldolgozása történik, és        (2. összetevő)
amelyek lehetővé teszik az AES közös összetevőin
keresztül a kilépési vámhivatallal a későbbiekben
folytatandó információcserét.
2. összetevő – „A nemzeti kiviteli rendszerek
korszerűsítése”: egy, az automatizált kiviteli rendszer
alkalmazási körén kívüli, de ahhoz szorosan kapcsolódó
folyamat keretében a különálló nemzeti rendszereket is
korszerűsíteni kell a kiviteli és/vagy kilépési
alakiságokhoz kapcsolódó sajátos nemzeti elemek
tekintetében. Ezek az elemek abban az esetben
tartozhatnak ennek az összetevőnek az alkalmazási
körébe, ha nincsenek kihatással az automatizált kiviteli
rendszerre vonatkozó közös domainre.
                                                           11
 ---pagebreak--- 11. Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges A 952/2013/EU              A műszaki         2020.6.1.       2020.6.1.
eljárásokhoz                                              rendelet 6.      specifikáció
E projekt célja új transzeurópai rendszer létrehozása az cikkének (1)      céldátuma
INF adatkezelési folyamatoknak, valamint az INF-adatok    bekezdése,  16., = 2018 2.
elektronikus kezelésének a különleges eljárások területén 215. és 255–262. negyedéve
                                                          cikke
történő előmozdítása és egyszerűsítése érdekében.
12. Uniós Vámkódex – Különleges eljárások                 A 952/2013/EU    A műszaki
E projekt célja a különleges eljárások Unión belüli       rendelet 6.      specifikáció
felgyorsítása, előmozdítása és összehangolása közös       cikkének (1)     céldátuma
üzleti folyamati modellek biztosítása révén. A nemzeti    bekezdése, 16.,  = a tagállam
rendszerek     végrehajtják    a    vámraktározásra,    a 215., 237–242.   határozza meg (az
                                                          és 250–262.
meghatározott célra történő felhasználásra, az ideiglenes                  1. és a 2.
                                                          cikke            összetevőre
behozatalra, valamint az aktív és passzív feldolgozásra
vonatkozóan az Uniós Vámkódexben előírt összes                             vonatkozóan)
változást.
A projekt végrehajtása két részben történik.                                                 2021.3.1.       2023.12.1.
 1. összetevő – „Kiviteli irányú nemzeti különleges                                          (1. összetevő)  (1. összetevő)
 eljárások”: a kivitelhez kapcsolódó különleges eljárások
 körében végzett tevékenységekhez szükséges nemzeti                                          A tagállam      A tagállam határozza
                                                                                             határozza meg a meg a nemzeti terv
 elektronikus megoldások biztosítása.
                                                                                             nemzeti terv    keretében,
                                                                                             keretében       2022.12.31-ig
 2. összetevő – „Behozatali irányú nemzeti különleges                                        (2. összetevő)  terjedő telepítési
 eljárások”: a behozatalhoz kapcsolódó különleges                                                            időkerettel
 eljárások körében végzett tevékenységekhez szükséges                                                        (2. összetevő)
 nemzeti elektronikus megoldások biztosítása.
E projektek végrehajtása a 10. és a 14. pontban említett
projektek útján történik.
                                                                 12
 ---pagebreak--- 13. Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé A 952/2013/EU                  A műszaki          A tagállam      A tagállam határozza
állításról szóló értesítés és átmeneti megőrzés                rendelet 6.      specifikáció       határozza meg a meg a nemzeti terv
E projekt célja az Uniós Vámkódexben leírt, a                  cikkének (1)     céldátuma          nemzeti terv    keretében,
szállítóeszköz érkezésére vonatkozó értesítéssel, az áruk      bekezdése, 16.   = a tagállam       keretében       2022.12.31-ig
vám elé állításával (vám elé állításról szóló értesítéssel) és és 133–152.      határozza meg; az                  terjedő telepítési
                                                               cikke                                               időkerettel
az átmeneti megőrzési árunyilatkozattal kapcsolatos                             érkezési értesítés
folyamatok meghatározása, valamint a tagállamok között                          tekintetében az
e téren megvalósítandó harmonizáció előmozdítása a                              ICS2-re vonatkozó
                                                                                terv szerint
kereskedők és a vámhatóságok közötti adatcsere
tekintetében.
A projekt a folyamatok nemzeti szintű automatizálására
vonatkozik.
14. Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek A 952/2013/EU                   A műszaki          A tagállam      A tagállam határozza
korszerűsítése                                                 rendelet 6.      specifikáció       határozza meg a meg a nemzeti terv
A projekt célja az Uniós Vámkódexből eredő valamennyi          cikkének (1)     céldátuma          nemzeti terv    keretében,
olyan eljárási és adatkövetelmény végrehajtása, amely a        bekezdése, 16.   = a tagállam       keretében       2022.12.31-ig
behozatal területéhez kapcsolódik (és amely nem képezi a       cikkének (1)     határozza meg                      terjedő telepítési
                                                               bekezdése, 53.,                                     időkerettel
munkaprogramban meghatározott valamely másik projekt
                                                               56., 77–80., 83–
tárgyát). A projekt elsősorban a „szabad forgalomba            87., 101–105.,
bocsátás” eljárásának (normál eljárás + egyszerűsítések)       108–109., 158–
módosításaihoz kapcsolódik, de lefedi az egyéb                 187. és 194-195.
rendszermigrálásokból eredő hatásokat is. A projekt a          cikke
behozatalok nemzeti területéhez kapcsolódik, amelybe
beletartoznak a vám-árunyilatkozatok feldolgozásának
nemzeti rendszerei és más rendszerek is, például a
nemzeti számviteli és fizetési rendszerek.
15. Uniós Vámkódex –             Behozatalra      vonatkozó A 952/2013/EU
központi vámkezelés (CCI)                                      rendelet 6.
                                                                      13
 ---pagebreak--- E projekt célja annak lehetővé tétele, hogy az árukat cikkének (1)
központi vámkezelés keretében vonják vámeljárás alá, és bekezdése, 16.
így     a     gazdálkodók       vámügyi       szempontból és 179. cikke
központosíthassák üzleti tevékenységüket. A vám-
árunyilatkozat feldolgozását és az áruk fizikai átengedését
össze kell hangolni az érintett vámhivatalok között. A
projekt egy központilag és nemzeti szinten kidolgozott
összetevőket is tartalmazó transzeurópai rendszerre
vonatkozik.
A projekt végrehajtása két szakaszban történik.
                                                                        A műszaki    2022.3.1.  2023.12.1.
1. szakasz: ez a szakasz a központi vámkezelésnek a                     specifikáció
normál vám-árunyilatkozatokkal és az egyszerűsített                     céldátuma
vám-árunyilatkozatokkal, továbbá a vonatkozó (egy                       = 2020 3.
egyszerűsített vám-árunyilatkozatot szabályossá tévő)                   negyedéve
kiegészítő árunyilatkozatokkal való kombinálásából áll.
Ezenkívül magában foglalja az áruknak a következő
vámeljárások alá vonását: szabad forgalomba bocsátás,
vámraktározás, aktív feldolgozás és meghatározott célra
történő felhasználás. Végül ami az áruk típusát illeti, ez a
szakasz a jövedéki termékek és a közös agrárpolitika                                 2023.10.2. 2025.6.2.
keretébe tartozó intézkedések hatálya alá tartozó áruk                  A műszaki
kivételével minden árutípusra kiterjed.                                 specifikáció
                                                                        céldátuma
2. szakasz: ez a szakasz mindent felölel, amire az 1.                   = 2022 2.
szakasz nem terjed ki, nevezetesen a következőket: a                    negyedéve
központi       vámkezelésnek        a       nyilatkozattevő
nyilvántartásában szereplő bejegyzés formájában
benyújtott vám-árunyilatkozatokkal és a vonatkozó
kiegészítő árunyilatkozatokkal, valamint az egynél több
egyszerűsített vám-árunyilatkozatot szabályossá tévő
kiegészítő árunyilatkozatokkal való kombinálását, az áruk
ideiglenes behozatali eljárás alá vonását, továbbá a
jövedéki termékeket és a közös agrárpolitika keretébe
                                                                 14
 ---pagebreak--- tartozó intézkedések hatálya alá tartozó árukat.
16. Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM)                A 952/2013/EU
E projekt célja a különböző típusú biztosítékok rendelet 6.
eredményes és hatékony kezelésének biztosítása.             cikkének (1)
                                                            bekezdése, 16.
 1. összetevő – „GUM”: A transzeurópai rendszer a és 89–100. cikke           A műszaki        2023.10.2.      2025.6.2.
 következőkre terjed ki: az egynél több tagállamban                          specifikáció     (1. összetevő)  (1. összetevő)
 használható összkezesség kezelése, valamint a                               céldátuma
 referenciaösszeg nyomon követése az egyes vám-                              = 2022 3.
 árunyilatkozatokat, kiegészítő árunyilatkozatokat vagy a                    negyedéve
 meglévő vámtartozás könyvelésbe vételéhez szükséges                         (1. összetevő)
 adatokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatást illetően, az
 Uniós Vámkódexben előírt összes vámeljárás
 vonatkozásában, kivéve az árutovábbítást, amely az
 NCTS-projekt részét képezi.
 2. összetevő – „Nemzeti biztosítékkezelés”: Emellett
 korszerűsítésre kerülnek az egy tagállamban érvényes                        A műszaki        A tagállam      A tagállam határozza
 biztosítékok kezelésére szolgáló, nemzeti szinten                           specifikáció     határozza meg a meg a nemzeti terv
 meglévő elektronikus rendszerek is.                                         céldátuma        nemzeti terv    keretében, 2025.6.2-
                                                                             = a tagállam     keretében       ig terjedő telepítési
                                                                             határozza meg    (2. összetevő)  időkerettel
                                                                             (2. összetevő)                   (2. összetevő)
17. Uniós Vámkódex – Az importellenőrzési rendszer A 952/2013/EU             A műszaki
korszerűsítése (ICS 2)                                      rendelet 6.      specifikáció
E program célja az Unióba beléptetett áruk érkezés előtti   cikkének (1)     céldátuma
biztonságának és védelmének megerősítése az Uniós           bekezdése, 16.,  mindhárom verzió
Vámkódexben        szereplő,      a     belépési     gyűjtő 46., 47. és 127– vonatkozásában
                                                            132. cikke       = 2018 2.
árunyilatkozatok benyújtására és kezelésére vonatkozó új
                                                                    15
 ---pagebreak--- követelmények érvényre juttatása révén; konkrétan a             negyedéve
belépési gyűjtő árunyilatkozat adatainak egynél több
adatkészlet benyújtásával és/vagy több különböző
személy által történő szolgáltatására, valamint az ilyen
adatoknak és a kockázatelemzések eredményeinek a
vámhatóságok          közötti      cseréjére      vonatkozó
követelményekről van szó. Az ICS2 projekt
eredményeképpen a jelenlegi transzeurópai ICS rendszer
szerkezete teljesen átalakul, és annak helyébe fokozatosan
egy új rendszer lép.                                                      2021.3.15.  2021.10.1.
A program végrehajtása három szakaszban történik.                         (1. verzió) (1. verzió)
1. verzió: az első szakaszban kiadott verzió az érintett
gazdálkodók (postai szolgáltatók és légi fuvarozás
keretében gyorspostai küldeményeket kézbesítő szereplők)                  2023.3.1.   2023.10.2.
minimális adatszolgáltatási kötelezettségére (azaz a                      (2. verzió) (2. verzió)
belépési gyűjtő árunyilatkozat berakodás előtt
benyújtandó adatkészletére) terjed ki.
2. verzió: a második szakaszban kiadott verzió a belépési
gyűjtő árunyilatkozatra vonatkozó új kötelezettségek                      2024.3.1.   2024.10.1.
összességének, valamint a kapcsolódó üzleti és                            (3. verzió) (3. verzió)
kockázatkezelési folyamatoknak a légi úton fuvarozott
összes áru tekintetében történő végrehajtására terjed ki.
3. verzió: a harmadik szakaszban kiadott verzió a
belépési    gyűjtő     árunyilatkozatra      vonatkozó    új
kötelezettségek összességének, valamint a kapcsolódó
üzleti és kockázatkezelési folyamatoknak a tengeri és a
belvízi, valamint a közúti és vasúti árufuvarozás
keretében szállított összes áru tekintetében történő
végrehajtására terjed ki (idetartozik a postai
küldeményben         lévő      áruknak        az    említett
                                                             16
 ---pagebreak--- szállítóeszközökkel történő szállítása is).
                                            17
 ---pagebreak--- B. A jegyzék áttekintése
Az elektronikus            Telepítési         2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 rendszerekhez            időpontok/
   kapcsolódó,           A telepítésre
       Uniós          rendelkezésre álló
    Vámkódex              időkeretek
      szerinti
    projektek
1. Uniós             2017.1.1.               X
   Vámkódex       –
   Regisztrált
   exportőrök
   rendszere
   (REX)
2. Uniós             2017.3.1.               X
   Vámkódex – A (1. szakasz – 1. lépés)
   kötelező          2017.10.2.              X
   érvényű           (1. szakasz – 2. lépés)
   tarifális         2019.10.1.                         X
   felvilágosítás    (2. szakasz)
   rendszere
   (KTF)
3. Uniós             2017.10.2.              X
   Vámkódex –
   Vámhatósági
   határozatok
4. A kereskedők 2017.10.2.                   X
   közvetlen
                                                           18
 ---pagebreak---    hozzáférése az
   európai
   információs
   rendszerekhez
   (felhasználók
   egységes
   kezelése      és
   digitális
   aláírás)
5.Uniós             2018.3.1.              X
  Vámkódex – Az (1. szakasz)
  engedélyezett     2019.10.1.               X
  gazdálkodók       (2. szakasz – 1. rész)
  (AEO)             2019.12.16.              X
  rendszerének      (2. szakasz – 2. rész)
  korszerűsítése
6.Uniós             2018.3.1.              X
  Vámkódex – A
  gazdálkodók
  nyilvántartási
  és     azonosító
  rendszerének
  korszerűsítése
  (EORI 2)
7. Uniós            2018.10.1.             X
   Vámkódex –
   Felügyelet 3
8. Uniós            2024.3.1.                     X
   Vámkódex – (1. szakasz)
   Az uniós státus 2025.6.2.
                                               19
 ---pagebreak---    igazolása         (2. szakasz)                      X
   (PoUS)
9. Uniós             2021.3.1–2023.12.1.       X X X
   Vámkódex –        (5. szakasz)
   Az             új 2024.6.3–2025.6.2. (6.
                     szakasz)                        X X
   számítógépesít
   ett
   árutovábbítási
   rendszer
   (NCTS)
   korszerűsítése
10. Uniós            2021.3.1–2023.12.1.       X X X
     Vámkódex –
     Automatizált
     kiviteli
     rendszer
     (AES) –
     1. összetevő:
     Transzeurópai
     automatizált
     kiviteli
     rendszer
10. Uniós            2021.3.1–2023.12.1.       X X X
     Vámkódex –
     Automatizált
     kiviteli
     rendszer
     (AES) –
     2. összetevő:
     A      nemzeti
                                            20
 ---pagebreak---     kiviteli
    rendszerek
    korszerűsítése
11. Uniós          2020.6.1.                       X
    Vámkódex –
    Adatlapok
    (INF)
    különleges
    eljárásokhoz
12. Uniós          nemzeti tervezés       X X X    X X X X
    Vámkódex – 2021.3.1–2023.12.1.
    Különleges     — lásd a 10. projektet
    eljárások –    is
    1. összetevő:
    Kiviteli
    irányú
    nemzeti
    különleges
    eljárások
12. Uniós          a behozatali irányú    X X X    X X X
    Vámkódex –     különleges eljárásokra
                   vonatkozó nemzeti
    Különleges
                   tervezés
    eljárások –
                   (2022.12.31-ig) —
    2. összetevő: lásd a 14. projektet is
    Behozatali
    irányú
    nemzeti
    különleges
    eljárások
                                                21
 ---pagebreak--- 13. Uniós           nemzeti tervezés    X X X    X X X
    Vámkódex – (2022.12.31-ig)
    Érkezési
    értesítés, vám
    elé állításról
    szóló értesítés
    és     átmeneti
    megőrzés
14. Uniós           nemzeti tervezés    X X X    X X X
    Vámkódex – (2022.12.31-ig)
    A       nemzeti
    importrendsze
    rek
    korszerűsítése
15. Uniós           2022.3.1–2023.12.1.              X X
    Vámkódex – (1. szakasz)
    Behozatalra
                    2023.10.2–2025.6.2.                X X X
    vonatkozó
    központi        (2. szakasz)
    vámkezelés
    (CCI)
16. Uniós           2023.10.2–2025.6.2.                X X X
    Vámkódex –
    Biztosítékkez
    elés (GUM) –
    1. összetevő:
    Transzeurópai
    GUM
16. Uniós           nemzeti tervezés    X X X    X X X X X X
                                              22
 ---pagebreak---      Vámkódex – (2025.6.2-ig)
     Biztosítékkez
     elési rendszer
     (GUM) –
     2. összetevő:
     Nemzeti
     biztosítékkeze
     lés
                         2021.3.15–2021.10.1.                                                               X
17. Uniós                (1. verzió)
     Vámkódex –
     Importellenőr 2023.3.1–2023.10.2.
                                                                                                                                     X
     zési rendszer (2. verzió)
     (ICS 2)
                         2024.3.1–2024.10.1.
                                                                                                                                                X
                         (3. verzió)
(1) Az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret kezdő időpontja az a legkorábbi időpont, amikor a tagállamok megkezdhetik a működtetést.
(2) Az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időkeret záró időpontja az a legkésőbbi időpont, amikorra a rendszert teljeskörűen telepíteni kell és
valamennyi gazdálkodónak el kell végeznie a migrálást, az időpontot adott esetben a tagállamok állapítják meg, és az megegyezik az átmeneti időszak záró időpontjával.
                                                                                    23