CELEX: 
Language: ro
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

COMISIA
                            EUROPEANĂ

                                                     Bruxelles, 13.12.2019
                                                     C(2019) 8803 final

             DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI

                                        din 13.12.2019

     de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor
                       electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

RO                                                                                           RO
 ---pagebreak---                    DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… A COMISIEI

                                                     din 13.12.2019

           de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor
                             electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii

     COMISIA EUROPEANĂ,
     având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
     având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
     din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii1, în special articolul 281,
     întrucât:
     (1)      Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al
              Uniunii prevede că toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între
              operatorii economici și autoritățile vamale, precum și stocarea acestor informații, se
              efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. Articolul 280
              din regulament prevede obligația Comisiei de a elabora un program de lucru referitor
              la dezvoltarea și la instalarea sistemelor electronice (denumit în continuare „programul
              de lucru”).
     (2)      Comisia a adoptat primul program de lucru prin Decizia de punere în aplicare
              2014/255/UE a Comisiei2 și l-a actualizat pentru prima dată în 2016 prin Decizia de
              punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei3. Programul de lucru din 2016 trebuie să
              fie actualizat pentru a ține cont de noua planificare în funcție de resurse și de priorități
              pentru sistemele electronice. De asemenea, este necesar să se țină seama de
              modificarea articolului 278 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, introdusă prin
              Regulamentul (UE) 2019/632 al Parlamentului European și al Consiliului4, în vederea
              prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică
              a datelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Pentru a asigura o planificare
              stabilă și fiabilă în vederea instalării sistemelor electronice prevăzute în Regulamentul
              (UE) nr. 952/2013, viitoarele actualizări ale programului de lucru ar trebui să fie
              efectuate numai în cazul apariției unor noi evoluții. Prin urmare, dispoziția care
              impune o actualizare a programului de lucru în fiecare an ar trebui eliminată.
     (3)      De asemenea, este necesar să se precizeze mai în detaliu anumite elemente ale
              obligației de raportare, care a fost impusă statelor membre și Comisiei prin noul articol
              278a din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în vederea monitorizării progreselor
              înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor electronice. În conformitate cu

     1
              JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
     2
              Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei din 29 aprilie 2014 de stabilire a programului de
              lucru pentru Codul vamal al Uniunii (JO L 134, 7.5.2014, p. 46).
     3
              Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului
              de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii
              (JO L 99, 15.4.2016, p. 6-20).
     4
              Regulamentul (UE) 2019/632 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de
              modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor
              mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L
              11, 25.4.2019, p. 54).

RO                                                           1                                                             RO
 ---pagebreak---              alineatul (4) al respectivului articol, statele membre trebuie să transmită Comisiei, de
             două ori pe an, un tabel actualizat conținând propriile progrese în ceea ce privește
             dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice. În tabel ar trebui să fie specificate
             datele de încheiere a anumitor etape și, în cazul întârzierilor sau al riscurilor de
             întârzieri, acțiunile de atenuare menționate la articolul 278a alineatul (3). Este, de
             asemenea, necesar să se precizeze datele până la care statele membre ar trebui să
             trimită informațiile. Acest lucru va permite Comisiei să elaboreze și să transmită
             Parlamentului European și Consiliului, la sfârșitul fiecărui an, un raport privind
             progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor electronice. De
             asemenea, statele membre ar trebui să informeze imediat Comisia cu privire la orice
             modificări substanțiale din cadrul planificării lor informatice. Cu toate acestea, având
             în vedere obligația de raportare prevăzută la articolul 278a alineatul (4), nu mai este
             necesar să se solicite statelor membre să trimită informații cu 6 luni înainte de
             instalarea unui nou sistem electronic.
     (4)     Programul de lucru ar trebui să enumere sistemele electronice prevăzute în
             Regulamentul (UE) nr. 952/2013, articolele relevante referitoare la sistemele
             respective și datele la care se preconizează că acestea vor deveni operaționale.
             Programul de lucru ar trebui să facă distincția între sistemele electronice pe care statele
             membre trebuie să le dezvolte pe cont propriu („sistemele naționale”) și cele pe care
             acestea trebuie să le dezvolte în colaborare cu Comisia („sistemele transeuropene”).
             Toate aceste sisteme electronice sunt necesare pentru ca Regulamentul (UE) nr.
             952/2013 să fie pe deplin eficace. Lista ar trebui să se bazeze pe documentul de
             planificare existent care acoperă toate proiectele vamale legate de tehnologia
             informației (planul strategic multianual pentru domeniul vamal – „PSM-V”)5, întocmit
             în conformitate cu Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului6,
             în special în conformitate cu articolul 4 și articolul 8 alineatul (2). Sistemele
             electronice menționate în programul de lucru ar trebui să fie gestionate, pregătite și
             dezvoltate așa cum se prevede în PSM-V.
     (5)     Întrucât perioada de tranziție pentru aplicarea integrală a Regulamentului (UE) nr.
             952/2013 ar trebui să se încheie cel târziu la datele menționate la articolul 278 din
             același regulament, programul de lucru definește mai detaliat datele efective de
             instalare a fiecărui sistem electronic, stabilind astfel sfârșitul perioadei de aplicare a
             măsurilor tranzitorii specifice prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al
             Comisiei7.
     (6)     În cazul în care programul de lucru permite statelor membre să aleagă instalarea unui
             sistem electronic transeuropean sau a unui sistem electronic național într-o perioadă
             dată (adică perioadă de instalare), anexa ar trebui să clarifice faptul că „data de
             începere a instalării” este cea mai apropiată dată la care statele membre pot demara
             funcționarea noului sistem electronic, iar „data de încheiere a instalării” este data
             limită până la care toate statele membre și toți operatorii economici trebuie să
             demareze utilizarea sistemului electronic nou sau modernizat. Data de încheiere a

     5
             https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
     6
             Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea
     unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21-26).
     7
             Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a
             Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
             normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele
             electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului
             delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).

RO                                                       2                                                       RO
 ---pagebreak---             instalării ar trebui să coincidă, de asemenea, cu sfârșitul perioadei de aplicare a
            măsurilor tranzitorii referitoare la sistemul electronic respectiv. Prin urmare, aceste
            date ar trebui să fie stabilite pe baza termenelor prevăzute la articolul 278 alineatele
            (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Aceste perioade de instalare sunt
            necesare pentru implementarea sistemelor la nivelul Uniunii, luând în considerare
            necesitățile fiecărui sistem. În cazul proiectului vamal în materie de securitate și
            siguranță înainte de sosire (ICS2) ar trebui să se aplice reguli diferite referitoare la
            perioadele de instalare. În acest caz, toate statele membre ar trebui să fie pregătite să
            instaleze fiecare versiune a proiectului la data de lansare a versiunii, iar operatorii
            economici ar trebui să aibă posibilitatea, cu acordul statelor membre, de a se conecta
            în timpul perioadei de instalare.
     (7)    Perioadele de instalare pentru migrarea sistemelor electronice naționale ar trebui să fie
            adaptate la planurile naționale ale statelor membre referitoare la proiecte și la migrare
            și ar trebui să țină seama de mediile și de configurațiile lor informatice naționale
            specifice. Datele de încheiere a instalării sistemelor electronice naționale ar trebui, de
            asemenea, să corespundă sfârșitului perioadei de aplicare a măsurilor tranzitorii
            referitoare la aceste sisteme electronice. Prin urmare, aceste date ar trebui să fie
            stabilite pe baza termenelor prevăzute la articolul 278 alineatele (1), (2) și (3) din
            Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
     (8)    Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că operatorii
            economici primesc în timp util informațiile tehnice necesare pentru actualizarea
            propriilor sisteme electronice și pentru conectarea la sistemele electronice noi sau
            modernizate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Comunicarea cu privire la
            modificările necesare trebuie efectuată într-un interval cuprins între 12 și 24 de luni
            înainte de instalarea unui anumit sistem, dacă acest lucru este necesar având în vedere
            domeniul de aplicare și natura sistemului respectiv. În cazul unor modificări minore,
            această perioadă poate fi mai scurtă.
     (9)    Datele de instalare a anumitor proiecte trebuie modificate pentru a se asigura
            sincronizarea între programul de lucru și PSM-V și pentru a se ține cont de noile
            termene prevăzute la articolul 278 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
     (10)   Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Codului
            vamal,
     ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               Articolul 1
                                          Programul de lucru
     Se adoptă programul de lucru referitor la dezvoltarea și la instalarea sistemelor electronice
     prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii
     (denumit în continuare „programul de lucru”), astfel cum figurează în anexă.

                                               Articolul 2
                                             Implementare
     (1) Comisia și statele membre cooperează în vederea implementării programului de lucru.
     (2) Statele membre trebuie să dezvolte și să instaleze sistemele electronice relevante până la
     datele de încheiere ale perioadelor de instalare relevante stabilite în programul de lucru.

RO                                                  3                                                    RO
 ---pagebreak---      (3) Proiectele menționate în programul de lucru, precum și pregătirea și implementarea
     sistemelor electronice aferente sunt gestionate în concordanță cu programul de lucru și cu
     planul strategic multianual pentru domeniul vamal.
     (4) Atunci când inițiază proiectele din cadrul programului de lucru, Comisia se angajează să
     vizeze o înțelegere comună și un acord cu statele membre privind domeniul de aplicare al
     proiectelor, proiectarea, cerințele și arhitectura sistemelor electronice. Dacă este cazul,
     Comisia se consultă, de asemenea, cu operatorii economici și ține seama de punctele de
     vedere ale acestora.

                                                Articolul 3
                                               Actualizări
     Programul de lucru este actualizat periodic pentru a se asigura alinierea și ajustarea acestuia în
     funcție de evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și
     pentru a se lua în considerare progresele efective realizate în pregătirea și dezvoltarea
     sistemelor electronice. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește disponibilitatea
     unor specificații acceptate de comun acord și lansarea operațională practică a sistemelor
     electronice.

                                                Articolul 4
                                        Comunicare și raportare
     (1) Comisia și statele membre fac schimb de informații privind planificarea și progresele
     înregistrate în implementarea fiecărui sistem.
     (2) Până la data de 31 ianuarie și, respectiv, 30 iunie a fiecărui an, statele membre prezintă
     Comisiei planurile naționale referitoare la proiecte și la migrare, precum și tabelul privind
     progresele înregistrate în ceea ce privește dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice,
     menționat la articolul 278a alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Planurile și
     tabelul includ informațiile relevante necesare pentru raportul anual care trebuie prezentat de
     Comisie în temeiul articolului 278a din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
     (3) Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice actualizare importantă a
     planurilor lor naționale referitoare la proiecte și la migrare.
     (4) Statele membre pun la dispoziția operatorilor economici, în timp util, specificațiile tehnice
     referitoare la comunicarea externă privind sistemul electronic național.

                                                Articolul 5
                                                Abrogare
     (1) Decizia de punere în aplicare 2016/578/UE se abrogă.
     (2) Trimiterile la decizia abrogată și la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE se
     interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

                                                Articolul 6
                                            Intrare în vigoare

RO                                                   4                                                    RO
 ---pagebreak---      Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
     Uniunii Europene.
     Adoptată la Bruxelles, 13.12.2019

                                                 Pentru Comisie
                                                 Președinta
                                                 Ursula von der LEYEN

RO                                                  5                                                   RO
 ---documentbreak---                                                  RO

                                              ANEXĂ

Programul de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în
Codul vamal al Uniunii

I. INTRODUCERE

1.Programul de lucru prevede un instrument de susținere a aplicării dispozițiilor Regulamentului
  (UE) nr. 952/2013 care privesc dezvoltarea și instalarea sistemelor sale electronice.
2.Programul de lucru precizează, totodată, perioadele în care se aplică măsurile tranzitorii până
  la instalarea sistemelor electronice noi sau modernizate, astfel cum se menționează în
  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, în Regulamentul delegat (UE) 2016/341 și în
  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447.
3.Prin „etapa-cheie” a specificațiilor tehnice se înțelege data până la care se pune la dispoziție o
  versiune stabilă a specificațiilor tehnice. Pentru sistemele sau componentele naționale, această
  dată va fi comunicată în cadrul planificării naționale publicate în ceea ce privește proiectele.
4.Programul de lucru stabilește următoarele „date de instalare” a sistemelor transeuropene și
  naționale:
 (a) data de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege cea
    mai apropiată dată la care sistemul electronic devine operațional;
 (b) data de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice, prin care se înțelege:
     data limită până la care sistemele trebuie devină operaționale în toate statele membre și
    utilizate de către toți operatorii economici; precum și
     data de încheiere a valabilității măsurilor tranzitorii.
 În sensul literei (b), data este aceeași cu data de începere dacă nu se are în vedere o perioadă
 efectivă pentru migrare sau instalare.
5.În ceea ce privește sistemele pur naționale sau componentele naționale specifice ale unui
  proiect mai amplu la nivelul Uniunii, statele membre pot stabili datele de instalare, precum și
  datele de începere și de încheiere a unei perioade de instalare în planificarea proiectelor lor la
  nivel național, cu condiția respectării termenelor generale prevăzute la articolul 278 din
  Regulamentul (UE) nr. 952/2013.
 Este vorba despre următoarele sisteme naționale sau componente naționale specifice:
 (a) sistemul automatizat de export (AES) în cadrul CVU – componenta 2 (modernizarea
     sistemelor naționale de export) (partea II, punctul 10);
 (b)regimuri speciale în cadrul CVU (RS IMP/RS EXP) (partea II, punctul 12);
 (c) notificarea sosirii, notificarea prezentării și depozitarea temporară în cadrul CVU (partea II,
     punctul 13);
 (d)modernizarea sistemelor naționale de import în cadrul CVU (partea II, punctul 14);

                                                  1
 ---pagebreak---  (e) gestionarea garanțiilor în cadrul CVU – componenta 2 (partea II, punctul 16).
6.În ceea ce privește sistemele transeuropene cu o perioadă de instalare, dar fără o dată unică de
  implementare, statele membre pot începe instalarea la o dată adecvată din cadrul acestei
  perioade și le pot acorda operatorilor economici un interval de timp suficient pentru a migra,
  dacă acest lucru este considerat adecvat. Datele de începere și de încheiere sunt comunicate
  Comisiei. Aspectele care țin de domeniul comun vor trebui examinate cu atenție de către
  Comisie și statele membre.
 Este vorba despre următoarele sisteme transeuropene:

 (a)   modernizarea NCTS în cadrul CVU (partea II, punctul 9);
 (b)   sistemul automatizat de export în cadrul CVU (componenta 1) (partea II, punctul 10);
 (c)   vămuirea centralizată pentru import în cadrul CVU (partea II, punctul 15).

 ICS2 transeuropean din cadrul CVU (partea II, punctul 17) necesită, de asemenea, o
 implementare și o tranziție treptată. Cu toate acestea, abordarea în acest caz este diferită,
 deoarece se preconizează că toate statele membre vor fi pregătite în același timp pentru fiecare
 versiune la începutul fiecărei perioade de instalare. În plus, atunci când acest lucru este
 considerat oportun, statele membre pot permite operatorilor economici să se conecteze treptat
 la sistem până la sfârșitul perioadei de instalare prevăzute pentru fiecare versiune. Statele
 membre trebuie să publice pe site-ul lor specific, în coordonare cu Comisia, termenele și
 instrucțiunile pentru operatorii economici.
7.În cadrul implementării programului de lucru, Comisia și statele membre vor trebui să
  gestioneze cu precauție elementele complexe legate de dependențe, variabile și ipoteze.
  Principiile stabilite în PSM-V vor fi utilizate pentru gestionarea planificării.
 Proiectele vor fi implementate în mai multe etape, de la pregătire și dezvoltare la construcție,
 testare, migrare și funcționare deplină. Rolul Comisiei și al statelor membre în aceste etape va
 depinde de natura și de arhitectura sistemului și ale componentelor sau serviciilor acestuia, așa
 cum sunt descrise în fișele de proiect detaliate din cadrul PSM-V. Atunci când este cazul,
 Comisia va defini, în strânsă cooperare cu statele membre, specificații tehnice comune care vor
 fi revizuite de statele membre, pentru a fi finalizate cu 24 de luni înainte de data-țintă de
 instalare a sistemului electronic.
 Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure, de asemenea, că operatorii economici au
 primit în timp util informațiile tehnice necesare pentru actualizarea propriilor sisteme
 electronice și pentru conectarea la sistemele electronice noi sau modernizate prevăzute în
 Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Orice modificare trebuie să fie comunicată operatorilor
 economici într-un interval cuprins între 12 și 24 de luni înainte de instalarea unui anumit
 sistem, dacă este necesar ca urmare a domeniului de aplicare și a naturii modificării, pentru a
 permite operatorilor economici să își planifice și să își adapteze sistemele și interfețele. În
 cazul unor modificări minore, această perioadă poate fi mai scurtă.
 Statele membre și, după caz, Comisia vor participa la dezvoltarea și la instalarea sistemelor, în
 conformitate cu arhitectura și cu specificațiile definite ale sistemelor. Activitățile se vor

                                                2
 ---pagebreak--- desfășura în conformitate cu etapele și cu datele menționate în programul de lucru. Comisia și
statele membre vor colabora, de asemenea, cu operatorii economici și cu alte părți interesate.
Operatorii economici vor avea obligația de a lua măsurile necesare pentru a fi în măsură să
utilizeze sistemele după ce acestea vor fi puse în funcțiune și cel târziu până la datele de
încheiere definite în prezentul program de lucru sau, dacă este cazul, definite de statele
membre în cadrul planurilor lor naționale.

                                             3
 ---pagebreak--- II. LISTA PROIECTELOR LEGATE DE DEZVOLTAREA ȘI INSTALAREA SISTEMELOR ELECTRONICE

A. Lista completă

„Proiecte legate de Codul vamal al Uniunii (CVU) și               Temeiul           Etapă-cheie       Datele de instalare a sistemelor
            sisteme electronice aferente”                         juridic                                       electronice
 Lista proiectelor legate de dezvoltarea și instalarea
  sistemelor electronice necesare aplicării codului

                                                                                                        Data de            Data de
                                                                                                      începere a         încheiere a
                                                                                                     perioadei de       perioadei de
                                                                                                      instalare a        instalare a
                                                                                                      sistemului          sistemului
                                                                                                     electronic (1)     electronic (2)
                                                                                                                               =
                                                                                                                           Data de
                                                                                                                         încheiere a
                                                                                                                          perioadei
                                                                                                                         tranzitorii

1. Sistemul exportatorilor înregistrați (REX) în
                                                                Articolul 6        Data-țintă a      1.1.2017         1.1.2017
cadrul CVU
                                                                alineatul (1),     specificațiilor
Proiectul urmărește să pună la dispoziție informații articolul 16 și               tehnice
actualizate privind exportatorii înregistrați stabiliți în țări articolul 64 din   = T1 2015
care beneficiază de sistemul generalizat de preferințe Regulamentul
(SGP) și care exportă mărfuri în Uniune. Sistemul are o (UE) nr.
dimensiune transeuropeană și include, de asemenea, date 952/2013
cu privire la operatorii economici din UE, pentru a susține
exporturile către țări care beneficiază de SGP. Datele
necesare au fost introduse în sistem în mod treptat până la
31 decembrie 2017.

                                                                       4
 ---pagebreak--- 2. Informațiile tarifare obligatorii (ITO) în cadrul
                                                        Articolul 6
CVU
                                                        alineatul (1),
Proiectul are ca obiectiv modernizarea sistemului articolele 16,
transeuropean ITOE-3 existent, pentru a asigura 22, 23, 26, 27,
următoarele:                                            28, 33 și 34 din
(a) alinierea sistemului ITOE-3 la cerințele CVU;       Regulamentul
                                                        (UE)
(b)extinderea datelor declarației solicitate în temeiul nr. 952/2013
    supravegherii;
(c) monitorizarea utilizării obligatorii a ITO;
(d)monitorizarea și gestionarea utilizării extinse a ITO.
Proiectul este implementat în două etape.
Prima etapă (pasul 1) constă în crearea funcționalității                   Data-țintă a      1.3.2017           1.3.2017
necesare pentru a primi treptat setul de date ale declarației              specificațiilor   (etapa 1 – pasul   (etapa 1 – pasul 1)
solicitat în cadrul CVU, începând cu 1 martie 2017 și                      tehnice           1)
până la implementarea proiectelor enumerate la punctele                    = T2 2016
10 (cel târziu la 1 decembrie 2023) și 14 (cel târziu la 31                (etapa 1)
                                                                                             2.10.2017          2.10.2017
decembrie 2022). Pasul 2 îndeplinește obligația de control                                   (etapa 1 – pasul   (etapa 1 – pasul 2)
al utilizării ITO pe baza noului set de date ale declarației                                 2)
solicitat și a alinierii procedurilor de adoptare a deciziilor
vamale.
A doua etapă implementează formularul electronic pentru
cererile și deciziile ITO și pune la dispoziția operatorilor
economici o interfață armonizată pentru comercianți                        Data-țintă a      1.10.2019          1.10.2019
pentru depunerea cererii ITO și primirea deciziei ITO pe                   specificațiilor   (etapa 2)          (etapa 2)
cale electronică.                                                          tehnice
                                                                           = T2 2018
                                                                           (etapa 2)

                                                                 5
 ---pagebreak--- 3. Decizii vamale în cadrul CVU
                                                               Articolul 6         Data-țintă a      2.10.2017   2.10.2017
Proiectul are ca obiectiv armonizarea procedurilor legate alineatul (1),           specificațiilor
de cererile de decizii vamale, de luarea deciziilor și de articolele 16,           tehnice
gestionarea acestora prin standardizarea și gestionarea 22, 23, 26, 27             = T4 2015
electronică a datelor din cereri și din decizii/autorizații în și 28 din
întreaga Uniune. Proiectul se referă la deciziile naționale Regulamentul
și la cele care implică mai multe state membre definite în (UE)
cod și include componente ale sistemelor dezvoltate în nr. 952/2013
mod centralizat la nivelul Uniunii, precum și integrarea
componentelor naționale, dacă statele membre își exprimă
această opțiune. Acest sistem transeuropean facilitează
consultările în perioada de luare a deciziilor și gestionarea
procesului de autorizare.

4. Accesul direct al comercianților la sistemele
                                                                Articolul 6        Data-țintă a      2.10.2017   2.10.2017
europene de informații (gestionarea uniformă a
                                                                alineatul (1) și   specificațiilor
utilizatorilor și semnătura digitală)
                                                                articolul 16 din   tehnice
Obiectivul acestui proiect este de a furniza soluții practice Regulamentul         = T4 2015
pentru accesul direct și armonizat al comercianților, ca (UE)
serviciu destinat interfețelor utilizator-sistem, care să fie nr. 952/2013
integrat în sistemele vamale electronice definite în
proiectele specifice din cadrul CVU. Gestionarea
uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală vor fi
integrate în portalurile sistemelor vizate și includ asistență
pentru gestionarea identității, a accesului și a utilizatorilor
în conformitate cu politicile de securitate necesare.
Prima instalare a avut loc în paralel cu sistemul de decizii
vamale din cadrul CVU.
Ulterior, acest mijloc tehnic de autentificare și de

                                                                       6
 ---pagebreak--- gestionare a utilizatorilor va putea fi utilizat și în alte
proiecte din cadrul CVU, cum ar fi informațiile tarifare
obligatorii (ITO) în cadrul CVU, modernizarea sistemului
pentru operatorii economici autorizați (AEO) în cadrul
CVU, dovada statutului unional în cadrul CVU și fișele
de informații (INF) pentru regimuri speciale în cadrul
CVU. A se consulta proiectele respective pentru datele de
instalare.

5. Modernizarea sistemului pentru operatorii
                                                             Articolul 6
economici autorizați (AEO) în cadrul CVU
                                                             alineatul (1),
Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea proceselor articolele 16,
operaționale legate de cererile și autorizațiile AEO, ținând 22, 23, 26, 27,
seama de modificările dispozițiilor legale din CVU.          28, 38 și 39 din
În prima etapă, proiectul urmărește implementarea Regulamentul
îmbunătățirilor majore aduse sistemului AEO în cadrul (UE)                    Data-țintă a      5.3.2018            5.3.2018
armonizării procedurii de luare a deciziilor vamale.         nr. 952/2013     specificațiilor   (etapa 1)           (etapa 1)
                                                                              tehnice
În a doua etapă, proiectul implementează formularul
                                                                              = T1 2016
electronic pentru cererile și deciziile AEO și pune la
dispoziția operatorilor economici o interfață armonizată                      Data-țintă a      1.10.2019           1.10.2019
pentru depunerea cererilor AEO și primirea deciziilor                         specificațiilor   (etapa 2 – partea   (etapa 2 – partea 1)
AEO pe cale electronică. Sistemul modernizat este                             tehnice           1 procese
instalat în două versiuni: partea 1 pentru depunerea cererii
                                                                              = T4 2018         inițiale)
AEO și pentru procesul decizional și partea 2 pentru                                                                16.12.2019
celelalte procese ulterioare.                                                                   16.12.2019          (etapa 2 – partea 2)
                                                                                                (etapa 2 – partea
                                                                                                2 alte procese)

6. Modernizarea sistemului de înregistrare și
                                                  Articolul 6                 Data-țintă a      5.3.2018            5.3.2018
identificare a operatorilor economici (EORI 2) în

                                                                    7
 ---pagebreak--- cadrul CVU                                                 alineatul (1) și specificațiilor
Acest proiect urmărește să realizeze o modernizare articolul 9 din tehnice
minoră a sistemului transeuropean EORI existent, care Regulamentul = T2 2016
permite înregistrarea și identificarea operatorilor (UE)
economici din Uniune și din țări terțe și a altor persoane nr. 952/2013 de
decât operatorii economici care sunt active în domeniul stabilire a
                                                           Codului vamal
vamal în Uniune
                                                           al Uniunii

7. Supraveghere 3 în cadrul CVU
                                                            Articolul 6      Data-țintă a      1.10.2018   1.10.2018
Acest proiect are ca obiectiv modernizarea sistemului alineatul (1),         specificațiilor
Supraveghere 2+ pentru a asigura alinierea acestuia la articolul 16 și       tehnice
cerințele CVU, cum ar fi schimbul de informații standard articolul 56        = T3 2016
utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor și alineatul (5)
stabilirea funcțiilor necesare pentru prelucrarea și din
analizarea întregului set de date de supraveghere obținut Regulamentul
de la statele membre.                                       (UE)
Prin urmare, el include și alte capacități de extragere de nr. 952/2013
date și funcții de raportare care vor fi puse la dispoziția
Comisiei și a statelor membre.
Implementarea deplină a acestui proiect depinde de
proiectele enumerate la punctele 10 (cel târziu la 1
decembrie 2023) și 14 (cel târziu la 31 decembrie 2022).
Data instalării acestui sistem trebuie să fie stabilită de
statele membre în cadrul planurilor lor naționale.

                                                          Articolul 6        Data-țintă a      1.3.2024    1.3.2024
8. Dovada statutului unional în cadrul CVU                alineatul (1),     specificațiilor   (etapa 1)   (etapa 1)
Proiectul are ca obiectiv crearea unui nou sistem articolul 16 și            tehnice
transeuropean pentru stocarea, gestionarea și recuperarea articolul 153      = T1 2022

                                                                   8
 ---pagebreak--- dovezilor statutului unional T2L/F și manifestul vamal al din
mărfurilor (emise de un emitent neautorizat).             Regulamentul
                                                          (UE) nr.
                                                          952/2013
Întrucât punerea în aplicare a manifestului vamal al                                          2.6.2025    2.6.2025
mărfurilor trebuie legată de ghișeul unic european în                                         (etapa 2)   (etapa 2)
domeniul maritim, această parte a proiectului va fi
acoperită în cadrul unei etape separate.

9. Modernizarea noului sistem computerizat de
                                                          Articolul 6
tranzit (NCTS) în cadrul CVU
                                                          alineatul (1),
Obiectivul acestui proiect este de a alinia sistemul articolul 16 și
transeuropean NCTS existent la noul CVU.                  articolele 226-
                                                          236 din
Componenta 1 – „NCTS Etapa 5”: scopul acestei etape Regulamentul
este alinierea sistemului NCTS la noile cerințe ale CVU, (UE)               Data-țintă a      1.3.2021    1.12.2023
cu excepția elementelor de siguranță și securitate din nr. 952/2013         specificațiilor
declarațiile vamale de tranzit pentru mărfurile introduse                   tehnice
pe teritoriul vamal al Uniunii.                                             = T4 2019
Ea vizează înregistrarea incidentelor din timpul
transportului și alinierea schimburilor de informații la
cerințele în materie de date prevăzute în CVU, precum și
modernizarea și dezvoltarea interfețelor cu alte sisteme.

Componenta 2 – „NCTS Etapa 6”: scopul acestei etape
este punerea în aplicare a noilor cerințe specifice privind

                                                                 9
 ---pagebreak--- elementele de siguranță și securitate din declarațiile                        Data-țintă a      3.6.2024         2.6.2025
vamale de tranzit pentru mărfurile introduse pe teritoriul                    specificațiilor
vamal al Uniunii, rezultate din proiectul 17 (ICS2 în                         tehnice
cadrul CVU). Domeniul de aplicare al soluției și                              = T2 2022
implementarea acesteia vor fi convenite în etapa de
inițiere a proiectului.

10. Sistemul automatizat de export (AES) în cadrul
                                                           Articolul 6
CVU
                                                           alineatul (1),
Acest proiect urmărește implementarea cerințelor CVU articolul 16,
pentru export și ieșire.                                   articolul 179 și
 Componenta 1 – „AES transeuropean”. Obiectivul articolele 263-
 proiectului este de a dezvolta în continuare sistemul 276 din
 transeuropean de control al exporturilor existent, pentru Regulamentul
 a implementa un AES complet care să răspundă (UE)                            Data-țintă a      1.3.2021         1.12.2023
 cerințelor operaționale în materie de procese și de date nr. 952/2013        specificațiilor   (componenta 1)   (componenta 1)
 introduse prin CVU, incluzând domeniul de aplicare al                        tehnice
 procedurilor simplificate și vămuirea centralizată pentru                    = T4 2019
 export. De asemenea, se preconizează ca acesta să                            (componenta 1)
 includă dezvoltarea unor interfețe armonizate cu
 sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor
 supuse accizelor (EMCS) și cu NCTS. Ca atare, AES va
 permite automatizarea completă a procedurilor de export
 și a formalităților de ieșire. AES acoperă părțile care
 urmează să fie dezvoltate la nivel central și național,
 inclusiv componentele naționale în care este depusă și
 prelucrată declarația de export și care permit schimbul
 ulterior de informații cu biroul vamal de ieșire prin
 intermediul componentelor comune ale AES.

                                                                  10
 ---pagebreak--- Componenta 2 – „Modernizarea sistemelor naționale de
export”. În cadrul unui proces care nu intră în domeniul
de aplicare al AES, dar este strâns legat de acesta,
sistemele naționale separate trebuie să fie modernizate în
ceea ce privește elementele naționale specifice legate de                  Data-țintă a       1.3.2021         1.12.2023
formalitățile de export și/sau de ieșire. În cazul în care                 specificațiilor    (componenta 2)   (componenta 2)
aceste elemente nu au un impact asupra domeniului                          tehnice
comun pentru AES, ele pot fi înglobate în cadrul acestei                   = a se defini de
componente.                                                                către SM
                                                                           (componenta 2)

11. Fișe de informații (INF) pentru regimuri speciale
                                                          Articolul 6      Data-țintă a       1.6.2020         1.6.2020
în cadrul CVU
                                                          alineatul (1),   specificațiilor
Obiectivul acestui proiect este de a dezvolta un nou articolul 16,         tehnice
sistem transeuropean pentru a sprijini și a optimiza articolul 215 și      = T2 2018
procedurile de gestionare a datelor INF și prelucrarea articolele 255-
electronică a datelor INF în cadrul regimurilor speciale. 262 din
                                                          Regulamentul
                                                          (UE)
                                                          nr. 952/2013

12. Regimuri speciale în cadrul CVU
                                                         Articolul 6       Data-țintă a
Acest proiect are ca scop accelerarea, facilitarea și alineatul (1),       specificațiilor
armonizarea regimurilor speciale în întreaga Uniune prin articolul 16,     tehnice
furnizarea unor modele comune de procese operaționale. articolul 215,      = a se defini de
Sistemele naționale vor implementa toate modificările articolele 237-      către SM (pentru
introduse prin CVU pentru antrepozitul vamal, destinația 242 și 250-262    componentele 1
finală, admiterea temporară, perfecționarea activă și din                  și 2)
perfecționarea pasivă.                                   Regulamentul
Acest proiect va fi implementat în două etape.           (UE)

                                                                11
 ---pagebreak--- Componenta 1 – „RS EXP naționale”. Oferă soluțiile nr. 952/2013
electronice necesare la nivel național pentru activitățile
legate de regimurile speciale de export.                                                          1.3.2021           1.12.2023
                                                                                                  (componenta 1)     (componenta 1)
Componenta 2 – „RS IMP naționale”. Oferă soluțiile                                                A se defini de     A se defini de către
electronice necesare la nivel național pentru activitățile                                        către SM ca        SM ca parte a
legate de regimurile speciale de import.                                                          parte a planului   planului național
Implementarea acestor proiecte se va realiza prin                                                 național           cu o perioadă de
intermediul proiectelor enumerate la punctele 10 și 14.                                           (componenta 2)     instalare până la
                                                                                                                     31.12.2022
                                                                                                                     (componenta 2)

13. Notificarea sosirii, notificarea prezentării și
                                                           Articolul 6         Data-țintă a       A se defini de     A se defini de către
depozitarea temporară în cadrul CVU
                                                           alineatul (1),      specificațiilor    către SM ca        SM ca parte a
Obiectivul acestui proiect este de a defini procedurile articolul 16 și        tehnice            parte a planului   planului național
pentru notificarea sosirii mijloacelor de transport, articolele 133-           = a se defini de   național           cu o perioadă de
prezentarea mărfurilor (notificarea prezentării) și 152 din                    către SM și,                          instalare până la
declarația de depozitare temporară, descrise în CVU, și de Regulamentul        pentru notificarea                    31.12.2022
a susține armonizarea în acest sens în toate statele (UE)                      sosirii, în
membre în ceea ce privește schimbul de date dintre nr. 952/2013                conformitate cu
operatori și vamă.                                                             planificarea
Proiectul vizează automatizarea procedurilor la nivel                          ICS2.
național.

14. Modernizarea sistemelor naționale de import în
                                                             Articolul 6       Data-țintă a       A se defini de     A se defini de către
cadrul CVU
                                                             alineatul (1),    specificațiilor    către SM ca        SM ca parte a
Proiectul urmărește implementarea tuturor cerințelor în articolul 16           tehnice            parte a planului   planului național
materie de procese și de date care decurg din CVU și se alineatul (1),         = a se defini de   național           cu o perioadă de
referă la domeniul importului (și care nu fac obiectul articolul 53,           către SM                              instalare până la
niciunuia dintre celelalte proiecte definite în programul de articolul 56 și

                                                                    12
 ---pagebreak--- lucru). El se referă în special la modificările din cadrul articolele 77-                                   31.12.2022
procedurii de „punere în liberă circulație” (procedura 80, 83-87, 101-
standard + simplificări), dar include și efectele care 105, 108-109,
rezultă din alte migrări de sisteme. Acest proiect se referă 158-187 și
la domeniul importului la nivel național, incluzând 194-195 din
sistemele naționale de prelucrare a declarațiilor vamale, Regulamentul
precum și alte sisteme, cum ar fi sistemele naționale de (UE)
contabilitate și de plată.                                   nr. 952/2013

15. Vămuirea centralizată pentru import în cadrul
                                                             Articolul 6
CVU
                                                             alineatul (1),
Scopul acestui proiect este ca mărfurile să poată fi plasate articolul 16 și
sub un regim vamal utilizând vămuirea centralizată, ceea articolul 179
ce ar permite operatorilor economici să își centralizeze din
activitățile din punct de vedere vamal. Prelucrarea Regulamentul
declarației vamale și acordarea liberului de vamă pentru (UE) nr.
mărfuri ar trebui să fie coordonate între birourile vamale 952/2013
implicate. Este vorba despre un sistem transeuropean care
conține componente dezvoltate la nivel central și național.
Proiectul va fi implementat în două etape.

Etapa 1: această etapă va acoperi combinarea vămuirii
centralizate cu declarațiile vamale standard și cu
                                                                               Data-țintă a      1.3.2022   1.12.2023
declarațiile    vamale     simplificate    și    declarațiile
                                                                               specificațiilor
suplimentare respective (de regularizare a unei declarații
                                                                               tehnice
vamale simplificate). În plus, ea va acoperi plasarea
mărfurilor sub următoarele regimuri vamale: punerea în                         = T3 2020
liberă circulație, antrepozitul vamal, perfecționarea activă
și destinația finală. În fine, în ceea ce privește tipul de
mărfuri, această etapă va acoperi toate tipurile de mărfuri,
cu excepția produselor accizabile și a mărfurilor care fac
obiectul măsurilor politicii agricole comune.

                                                                    13
 ---pagebreak--- Etapa 2: această etapă va acoperi tot ceea ce nu este
acoperit de etapa 1, și anume combinația dintre vămuirea                    Data-țintă a       2.10.2023          2.6.2025
centralizată și declarațiile vamale prin înscrierea în                      specificațiilor
evidențele declarantului și declarațiile suplimentare                       tehnice
respective, declarațiile suplimentare de regularizare a mai                 = T2 2022
multor declarații vamale simplificate, plasarea mărfurilor
sub regimul de admitere temporară, precum și produsele
accizabile și mărfurile care fac obiectul măsurilor politicii
agricole comune.

16. Gestionarea garanțiilor în cadrul CVU
                                                          Articolul 6
Obiectivul acestui proiect este de a asigura gestionarea alineatul (1),
eficace și eficientă a diverselor tipuri de garanții.     articolul 16 și
 Componenta 1 – „Gestionarea garanțiilor”: sistemul articolele 89-          Data-țintă a       2.10.2023          2.6.2025
 transeuropean va asigura gestionarea garanțiilor globale 100 din           specificațiilor    (componenta 1)     (componenta 1)
 care pot fi utilizate în mai mult de un stat membru și Regulamentul        tehnice
 monitorizarea cuantumului de referință pentru fiecare (UE)
                                                                            = T3 2022
 declarație vamală sau declarație suplimentară ori o nr. 952/2013
 informare adecvată privind datele necesare pentru                          (componenta 1)
 înscrierea în evidența contabilă a datoriilor vamale
 existente pentru toate regimurile vamale, așa cum se
 prevede în Codul vamal al Uniunii, cu excepția
 tranzitului, care este gestionat în cadrul proiectului
 NCTS.

Componenta 2 – „Gestionarea garanțiilor naționale”: în                      Data-țintă a       A se defini de     A se defini de către
plus, sistemele electronice existente la nivel național                     specificațiilor    către SM ca        SM ca parte a
pentru gestionarea garanțiilor valabile într-un stat                        tehnice            parte a planului   planului național
membru trebuie să fie modernizate.                                          = a se defini de   național           cu o perioadă de
                                                                            către SM           (componenta 2)     instalare până la
                                                                                                                  2.6.2025

                                                                 14
 ---pagebreak---                                                                               (componenta 2)                    (componenta 2)

17. Sistemul de control al importurilor 2 (ICS2) în
                                                             Articolul 6      Data-țintă a
cadrul CVU
                                                             alineatul (1),   specificațiilor
Scopul acestui program este de a consolida siguranța și articolul 16,         tehnice pentru
securitatea înainte de sosire a mărfurilor care intră în articolul 46,        toate cele trei
Uniune prin punerea în aplicare a noilor cerințe prevăzute articolul 47 și    versiuni
de CVU în ceea ce privește depunerea și tratarea articolele 127-              = T2 2018
declarațiilor sumare de intrare (ENS), și anume furnizarea 132 din
de date ENS în mai multe transmiteri și/sau de către Regulamentul
persoane diferite, precum și schimbul de astfel de date și (UE)
de rezultate ale analizei de risc între autoritățile vamale. nr. 952/2013
ICS2 va conduce la o arhitectură complet nouă și la
înlocuirea treptată a sistemului ICS transeuropean
existent.
Programul va fi implementat în trei versiuni.

Versiunea 1: ca o primă etapă, această versiune va
acoperi obligația operatorilor economici relevanți                                              15.3.2021       1.10.2021
(operatori poștali și transportatori expres din transportul                                     (Versiunea 1)   (Versiunea 1)
aerian) de a furniza datele minime, și anume setul de date
dinaintea încărcării cu privire la ENS.

                                                                   15
 ---pagebreak--- Versiunea 2: ca o a doua etapă, această versiune va
acoperi punerea în aplicare a unor obligații complet noi           1.3.2023        2.10.2023
privind ENS, precum și procesele operaționale și de                (Versiunea 2)   (Versiunea 2)
gestionare a riscurilor conexe pentru toate mărfurile
transportate prin traficul aerian.
Versiunea 3: ca o a treia etapă, această versiune va
acoperi punerea în aplicare a unor obligații complet noi
privind ENS, precum și procesele operaționale și de                1.3.2024        1.10.2024
gestionare a riscurilor conexe pentru toate mărfurile              (Versiunea 3)   (Versiunea 3)
transportate pe căi navigabile maritime și interioare și
prin traficul rutier și feroviar (aceasta include mărfurile
în trimiteri poștale transportate prin aceste mijloace de
transport).

                                                              16
 ---pagebreak--- B. Prezentare generală a listei

Proiecte legate     Date de instalare/   2017   2018   2019     2020   2021   2022   2023   2024   2025
 de sistemele         Perioade de
electronice în          instalare
    cadrul
Codului vamal
  al Uniunii

1. Sistemul          1.1.2017            X
   exportatorilor
   înregistrați
   (REX)          în
   cadrul CVU

2. Sistemul     de 1.3.2017              X
   informații      (etapa 1 – pasul 1)
   tarifare        2.10.2017             X
   obligatorii     (etapa 1 – pasul 2)
   (ITO) în cadrul
   CVU             1.10.2019                           X
                   (etapa 2)

3. Decizii vamale 2.10.2017              X
   în cadrul CVU

4. Accesul direct 2.10.2017              X
   al
   comercianților
   la    sistemele
   europene     de
   informații

                                                           17
 ---pagebreak---   (gestionarea
  uniformă        a
  utilizatorilor și
  semnătura
  digitală)

5.Modernizarea      1.3.2018               X
  sistemului pentru (etapa 1)
  operatorii        1.10.2019                  X
  economici         (etapa 2 – partea 1)
  autorizați (AEO) 16.12.2019
  în cadrul CVU                                X
                    (etapa 2 – partea 2)

6.Modernizarea    1.3.2018                 X
  sistemului de
  înregistrare și
  identificare a
  operatorilor
  economici în
  cadrul CVU
 (EORI 2)

7. Supraveghere 3 1.10.2018                X
   în cadrul CVU

8. Dovada        1.3.2024                                           X
   statutului    (etapa 1)
   unional    în 2.6.2025
   cadrul CVU                                                           X
                 (etapa 2)

9. Modernizarea 1.3.2021-1.12.2023                      X   X   X
   noului sistem (etapa 5)

                                                   18
 ---pagebreak---   computerizat     3.6.2024-2.6.2025                         X   X
  de       tranzit (etapa 6)
  (NCTS)        în
  cadrul CVU

10. Sistemul       1.3.2021-1.12.2023            X   X   X
    automatizat
    de      export
    (AES)       în
    cadrul CVU –
   Componenta
   1:       AES
   transeuropean

10. Sistemul       1.3.2021-1.12.2023            X   X   X
    automatizat
    de      export
    (AES)       în
    cadrul CVU –
   Componenta
   2:
   Modernizarea
   sistemelor
   naționale de
   export

11. Fișe       de 1.6.2020                   X
    informații
    (INF) pentru
    regimuri
    speciale   în
    cadrul CVU

                                        19
 ---pagebreak--- 12. Regimuri      planificare la nivel X      X   X        X   X   X   X
    speciale   în național
    cadrul CVU – 1.3.2021-
    Componenta 1.12.2023 – a se
    1: RS EXP vedea și proiectul 10
   naționale

12. Regimuri      planificarea la nivel X     X   X        X   X   X
    speciale   în național pentru RS
    cadrul CVU – IMP
    Componenta (până la
    2: RS IMP 31.12.2022) – a se
                  vedea și proiectul 14
    naționale

13. Notificarea    planificare la nivel   X   X   X        X   X   X
    sosirii,       național
    notificarea    (până la 31.12.2022)
    prezentării și
    depozitarea
    temporară în
    cadrul CVU

14. Modernizarea planificare la nivel     X   X   X        X   X   X
    sistemelor    național
    naționale de (până la 31.12.2022)
    import     în
    cadrul CVU

15. Vămuirea        1.3.2022-1.12.2023                             X   X
    centralizată    (etapa 1)
    pentru import
    în       cadrul 2.10.2023-2.6.2025                                 X   X   X
    CVU

                                                      20
 ---pagebreak---                         (etapa 2)

16. Gestionarea    2.10.2023-2.6.2025                                                                                             X           X            X
    garanțiilor în
    cadrul CVU –
    Componenta
    1: Gestionarea
    garanțiilor
    transeuropene

16. Sistemul de planificare la nivel                X            X            X            X            X            X            X           X            X
    gestionare a național
    garanțiilor în (până la 2.6.2025)
    cadrul CVU –
    Componenta
    2: Gestionarea
    garanțiilor
    naționale

17. Sistemul de 15.3.2021-1.10.2021                                                                     X
    control      al (Versiunea 1)
    importurilor
    în      cadrul 1.3.2023-2.10.2023                                                                                             X
                    (Versiunea 2)
    CVU
    (ICS2)              1.3.2024-1.10.2024                                                                                                    X
                        (Versiunea 3)

(1) Această dată de începere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este cea mai apropiată dată posibilă la care statele membre încep operațiunile.
(2) Această dată de încheiere a perioadei de instalare a sistemelor electronice este data limită până la care sistemul ar trebui să fie complet instalat și data limită
până la care ar trebui să migreze toți operatorii economici; după caz, data va fi stabilită de statele membre și constituie data de încheiere a valabilității perioadei
tranzitorii.

                                                                                  21
 ---pagebreak--- 22