CELEX: 51994PC0053
Language: da
Date: 1994-02-25
Title: Udkast til RÅDETS AFGØRELSE om Kommissionens tilslutning til protokol 2 til aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering (TP) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER)

[I SS IONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
                                                         K0M(94) 53 ende I i g udg.
                                                         Bruxelles, den 25.02.1994
                                           Udkast t i I
                                       RAPETS AFGØRELSE
om Kommissionens tilslutning til protokol         2 til aftalen   mellem   Det Europæiske
Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas
Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske
projektering (TP) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER).
                                (forelagt af Kommissionen)
 ---pagebreak---                                         BEGRUNDELSE
1.    Aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske
       Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering ("parterne") om
       samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering af den
       internationale   termonukleare     forsøgsreaktor    CITER    TP-aftalen")  under   Den
       Internationale Atomenergiorganisations (IAEA) auspicier, som blev indgået den
       21. Juli 1992 (for Kommissionens vedkommende ved Kommissionens afgørelse af
       22. april 1992(1) på grundlag af Rådets afgørelse af 6. april 1992), gælder i seks år.
       Ifølge ITER TP-aftalens artikel 3 gennemføres aftalen alt efter omstændighederne ved
       hjælp af to eller flere protokoller afhængigt af, hvorledes arbejdet skrider frem.
       Protokol 1 til ITER TP-aftalen ("protokol 1 "), der også blev vedtaget den 21. Juli 1992,
       udløber, når protokol 2 træder i kraft, dog senest den 20. marts 1994.
2.     I overensstemmelse med protokol 1, afdeling 4, er der blevet udarbejdet et udkast til
       protokol 2 til ITER TP-aftalen ("Protokol 2") og udkast til ledsagedokumenter på
       grundlag af de opstillede punkter i denne bestemmelse. Disse udkast er af en særlig
       arbejdsgruppe, som blev nedsat i henhold til protokol 1, afdeling 1, blevet forelagt
       ITER-rådet. Den 22. april 1993 godkendte ITER-rådet den særlige arbejdsgruppes
       udkast til protokol 2 og til de ledsagedokumenter, gruppen havde udarbejdet for at TP
       kan opfyldes i henhold til protokol 2, så det kunne forelægges for parternes
       myndigheder med henblik på forhandling og vedtagelse af protokol 2 så hurtigt som
       muligt.
(1) EFT L 244 af 26.8.1992, s. 13.
                                                                                                 A
 ---pagebreak--- Ved afgørelse af 10. december 1993
       bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om protokol 2 på
       grundlag af det udkast til protokol 2 og de ledsagedokumenter, der er omtalt i
       punkt 2; i disse ledsagedokumenter skulle der nærmere gøres rede for bl.a. de
       gennemførelsesforanstaltninger, som parterne skønner nødvendige for den
       fælles udførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i aftalens artikel 2, og
       ledsagedokumenterne skulle suppleres med en af ITER-rådet godkendt
       konstruktionsskitserapport      og med et bilag udarbejdet på grundlag af
       retningslinjerne i bilag 4 til Kommissionens forhandlingsdirektiver;
       påpegede Rådet, at forslag til afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af
       protokol 2 ikke bør forelægges, før Kommissionen - efter at have forelagt
       konstruktionsskitserapporten for Rådet for Den Europæiske Union og Det
       Rådgivende Udvalg for Fusionsprogrammet (CCFP), så snart den foreligger, for
       at sikre sig at konstruktionsskitsen er acceptabel - har indhentet udtalelse fra
       Rådet for Den Europæiske Union og fra CCFP samt ITER-rådets godkendelse af,
       at nævnte rapport vedtages som et ledsagedokument til protokol 2.
 forlængelse af punkt 3
       anbefalede CCFP i sin udtalelse af 19. januar 1994 om konstruktionsskitserap-
       porten, at Fællesskabets medlemmer af ITER-rådet støtter dette råds godkendel-
       se af konstruktionsskitserapporten, som bliver et ledsagedokument til protokol
        2-pakken;
       fandt ITER-rådet den 28. januar 1994, at konstruktionsskitserapporten er et ac-
       ceptabelt grundlag, som parterne kan benytte på den videre vej frem mod vedta-
       gelse af protokol 2;
       fandt Rådet for Den Europæiske Union den 21. februar 1994, at konstruktions-
       skitserapporten er et acceptabelt grundlag for det videre arbejde og kan indgå
       som ledsagedokument til protokol 2.
 ---pagebreak---    Under firepartsdrøftelserne er der udarbejdet følgende dokumenter (der er vedlagt
   vedføjede forslag til rådsafgørelse): udkast til protokol 2 (BILAG I) og formandskabernes
   fælles resumé af forhandlingsmødet (28. januar 1994) (BILAG II).
           Udkastet til protokol 2 er identisk med det udkast, der ledsagede forhandlings-
           direktiverne.
           Formandskabernes fælles resumé består ud over udkastet til protokol 2
           (TILLÆG I) af forhandlernes fælles synspunkter (TILLÆG II), som svarer til de
           udkast til ledsagedokumenter, der ledsagede forhandlingsdirektiverne, bortset
           fra følgende ændringer (som Euratoms forhandlere anmodede om af hensyn til
           overensstemmelsen med rådsdirektiverne):
                   Der er tilføjet et punkt "5. Tilsyn med ITER EDA" (jf. punkt 3 ovenfor)
                    Der er tilføjet et punkt "6. Konstruktionsskitse" (jf. punkt 3 og 4 ovenfor)
                   samt det relevante tillæg "Bilag 4"
                    I Bilag 1 (Detaljerede tekniske målsætninger for ITER) er der ændret lidt
                    på formuleringen.
                    (Bilag 2 og 3 er ikke ændret.)
   Kommissionen mener, at Fællesskabet fortsat må yde sit bidrag til ITER TP på baggrund
   af de samlede forsknings- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med det næste trin, så
    Fællesskabet bevarer sin fulde mulighed for at arbejde videre mod konstruktionen af det
    næste trin, enten i tilknytning til et internationalt samarbejdsprogram eller på egen
    hånd.
7.  De påregnede samarbejdsaktiviteter er i teknisk henseende forenelige med de specifikke
    målsætninger for kontrolleret termonuklear fusion, som blev fastlagt i Rådets politiske
    retningslinjer af 22. december 1993 om udkast til afgørelse om et rammeprogram for
    Euratoms indsats inden for forskning og uddannelse (1994-1998), og er i økonomisk
   henseende forenelige med opdelingen af det beløb, der i samme udkast til afgørelse
   skønnes nødvendigt til Fællesskabets finansielle bidrag inden for fusionsenergi.
 ---pagebreak--- 8. Protokol 2 skal indgås af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 101, andet led,
   traktaten.
   Kommissionen foreslår, at Rådet på grundlag af Euratom-traktatens artikel 101, andet
   led, anden sætning, vedtager vedlagte rådsafgørelse om Kommissionens tilslutning til
   protokol 2.
                                                                                         4
 ---pagebreak---                                             wuivno •
                                     RÅDETS AFGØRELSE
                                              at-
om    Kommissionens     tilslutning  til protokol  2   til aftalen  mellem   Det  Europæiske
Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas
Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske
projektering (TP) af den internationale termonukleare forsøgsreaktor (ITER).
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig
artikel 1 0 1 ,
under henvisning til det af Kommissionen forelagte afgørelsesudkast, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionen har i overensstemmelse med Rådets direktiver af 10. december 1993 ført
forhandlinger om protokol 2 til aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans
regering, Den Russiske Føderations regering og Amerikas Forenede Staters regering om
samarbejde om aktiviteterne i forbindelse med den tekniske projektering af den internationale
termonukleare forsøgsreaktor;
Kommissionens tilslutning til protokol 2 bør godkendes -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
                                          Eneste artikel
Herved godkendes Kommissionens tilslutning på Fællesskabets vegne til protokol 2 til aftalen
mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans regering, Den Russiske Føderations
regering og Amerikas Forenede Staters regering om samarbejde om aktiviteterne i forbindelse
med den tekniske projektering af den internationale termonukleare forsøgsreaktor.
Teksten til protokol 2 er knyttet som bilag til denne afgørelse sammen med teksten til
formandskabernes fælles resumé af forhandlingsmødet.
Udfærdiget i                                                       På Rådets vegne
                                                                   Formand
                                                                                              5"
 ---pagebreak---                                                                                       BILAG
                                                Udkast
                                              Protokol 2
                                                  Ul
aftalen mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab, Japans regering, regeringen for Den Russiske
Føderation og regeringen for Amerikas Forenede Stater om samarbejde om den tekniske projektering
af en international termonuklear forsøgsreaktor
DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB (EURATOM), JAPANS REGERING,
REGERINGEN FOR DEN RUSSISKE FØDERATION OG REGERINGEN FOR AMERIKAS
FORENEDE STATER ("PARTERNE"),
SOM HENVISER TIL samarbejdsaftalen om den tekniske projektering (EDA) af en international
termonuklear forsøgsreaktor (ITER), indgået af parterne den 21. juli 1992 ("aftalen"), særlig artikel 3,
SOM HAR IGANGSAT den tekniske projektering (EDA), der omhandles i aftalens protokol 1, der
også blev indgået af parterne den 21. juli 1992, og som har til hensigt i fællesskab at afslutte den
tekniske projektering som fastlagt i denne protokol 2
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
Afdeling 1 - Sigte
Parterne afslutter i fællesskab det arbejde, der er beskrevet i aftalens artikel 2. Dette arbejde udføres på
grundlag af de tekniske målsætninger for ITER, der er vedtaget ifølge bestemmelserne i aftalen.
Afdeling 2 - Den særlige arbejdsgruppe
Der nedsættes en særlig arbejdsgruppe, som bistået af direktøren forelægger forslag for Rådet om,
hvordan beslutninger, som parterne senere måtte træffe med henblik på bygning, drift, udnyttelse og
nedlukning af ITER, kan gennemføres i fællesskab, jf. aftalens artikel 2, litra e.
 ---pagebreak--- Afdeling 3 - Gennemførelse af arbejdsprogrammet
 1.    Direktøren gennemfører arbejdsprogrammet og ajourfører dette med Rådets godkendelse under
      overholdelse af de tidsplaner, der er fastsat i programmet for de forskellige opgaver.
2.     Den tekniske beskrivelse af opgaver, tildelingen af opgaver, samt vilkår og frister for
      gennemførelse af opgaver, der udformes i overensstemmelse med de af Rådets opstillede
      retningslinjer for tildeling af opgaver, fastlægges i opgaveaftaler. Opgaveaftaler udformes af
      direktøren og undertegnes af denne og af lederen af den lokalgruppe, som har fået opgaven
      tildelt. Opgaveaftaler indgås som fastlagt i det godkendte arbejdsprogram og ajourføringer
      heraf.
3.    Lederne af lokalgrupperne påser, at direktøren og medlemmer af den centrale fællesgruppe med
      autorisation fra direktøren ikke uden behørig grund får afslag, når de med henblik på erfarings-
      udveksling, inspektion af arbejdet eller vurdering af kvalitetsstyringen ønsker at få adgang til
      områder og anlæg, hvor lokalgrupper udfører arbejde, adgang til det personale, der udfører
      opgaven, eller adgang til materiale, hvori arbejdet dokumenteres. Lederne af lokalgrupperne
      skal i god tid underrettes om forestående besøg. De nærmere detaljer i tilrettelæggelsen af besøg
      fasdægges i opgaveaftalen.
Afdeling 4 - Aftaler om udstationering
1.    I denne afdeling forstås ved:
             "udstationerende part": den part, der stiller en person til rådighed for den centrale
             fællesgruppe, jf. aftalens artikel 8, stk. 2, uanset om denne part er den pågældende
             persons arbejdsgiver eller ej
             "udstationeret person" eller "udstationeret personale": en eller flere personer, der af den
             udstationerende part stilles til rådighed for den centrale fællesgruppe.
2.    Efter udvælgelsen af en person som fastlagt i aftalens artikel 8, stk. 2, udstationerer
      arbejdsgiveren straks den pågældende til den centrale fællesgruppe. For hver udstationeret
      person opstiller direktøren en særlig udstationeringsaftale, som underskrives af direktøren, den
      udstationerede person, og denne persons arbejdsgiver. Er arbejdsgiveren ikke identisk med den
      udstationerende person, påtegner den udstationerende part udstationeringsaftalen for hermed at
      angive, at den har stillet det udstationerede personale til rådighed for den centrale fællesgruppe,
     jf. aftalens artikel 8, stk. 2. Direktørens eksemplar af udstationeringsaftalen skal også
      underskrives af formanden for Rådet.
 ---pagebreak---        Del skal fremgå af udstationeringsaftalen, hvilket arbejde den udstationerede [>erson skal udføre,
       hvilket arbejdssted han udstationeres til, og hvem han er ansvarlig overfor, og at den
       udstationerede person og dennes arbejdsgiver vil overholde bestemmelserne i aftalens artikel 8,
       stk. 2 og artikel 15 samt i dette afsnit i den udstrækning, hvor de vedrører udstationering, og at
       den udstationerede person vil overholde de interne sikkerhedsregler, der skal overholdes på det
       arbejdsstedet. Udstationeringsaftalens varighed må ikke overskride denne protokols
       gyldighedsperiode.
Afdeling 5 - Afslutning af arbejdet, slutrapporter
Når Rådet godkender arbejdsprogrammet og ajourføringer heraf, sikrer det med bistand fra
direktøren, at der fastlægges bestemmelser for en hurtig og koordineret afslutning af det arbejde, der
skal gennemføres i henhold til aftalen, herunder bestemmelser om udarbejdelse af en slutrapport.
Viser det sig, at det er nødvendigt eller formålstjenligt, at parteme træffer yderligere foranstaltninger,
fremsætter Rådet med bistand fra direktøren forslag herom.
Afdeling 6 - Ressourcer
De fornødne midler til gennemførelsen af denne protokol stilles til rådighed af parterne som fastlagt i
de herfor gældende bestemmelser i aftalen.
Afdeling 7 - Varighed
Denne protokol træder i kraft, når parterne har undertegnet den, og forbliver i kraft, sålænge aftalen
løber.
Udfærdiget i                 , den                i fire eksemplarer.
For Det Europæiske Atomenergifællesskab:
For Japans regering:
For regeringen for Den Russiske Føderation:
For regeringen for Amerikas Forenede Suiter:
 ---pagebreak---                                                              BILAG I
             FORMANDSKABERNES FÆLLES RESUME AF FORHANDLINGSMØDET
De fire ITER-delegat ioner, som med tilfredshed har hørt alle parter give
udtryk for deres villighed ti I at afslutte forhandlingerne, er blevet enige
om at forelægge deres respektive myndigheder de to tillæg med henblik på
vedtagelse af protokol 2 til ITER TP-aftalen så hurtigt som muligt.
Forhandlernes initialer:
          JD         TO
          PF         EV
Dato      28. Januar 1994
Sted      Garching
 ---pagebreak---                                                  TILLÆG
UDKAST TIL PROTOKOL 2 til ITER-TP-AFTALEN SOM GENGIVET
           I BILAG I TIL DENNE RÅDSAFGØRELSE
                                                        16
 ---pagebreak---                                                                                     TILLÆG I I
                                         FORHANDLERNES FÆLLES SYNSPUNKTER
 Ved afslutningen af forhandlingerne om del sidste udkast til protokol 2, på ovennævnte dato, var der
enighed om følgende:
 1.    Detaljerede tekniske målsætninger
      De detaljerede tekniske målsætninger for ITER, der omhandles i afdeling 1 af protokol 2,
      vedtages af parterne, der handler gennem Rådet. Rådet vedtog nævnte detaljerede tekniske
      målsætninger den 15.-16. december 1992 (se 8ilag 1).
2.    Retningslinjer for tildeling af opgaver
      De remingslinjer for tildeling af opgaver, der er omhandlet i afdeling 3 i protokol 2 vedtages af
      Rådet. Rådet vedtog nævnte retningslinjer den 22. april 1993 (se Bilag 2).
3.    Udstationeringsaftaler
      De udstationeringsaftaler, der omhandles i afdeling 4 i protokol 2, skal være så ensartede som
      muligt og skal afspejle de retningslinjer for udstationeringsaftaler, der er beskrevet i bilaget (se
      Bilag 3).
      Er den udstationerende part ikke arbejdsgiver for den udstationerede person, påhviler det den at
      sørge for, at den udstationerede persons arbejdsgiver overholder bestemmelserne i afdeling 4 i
     protokol 2 samt retningslinjerne.
4.   Finansiering
     For så vidt angår afdeling 6 i protokol 2 gælder det, at:
      1.     hver part bærer suie egne omkostninger:
             a)    når dens medlemmer og eksperter deltager i arbejde og møder i Rådet, TAC, MAC
                   og SWG, herunder omkostninger i forbindelse med rejser og ophold
             b)    når dens personale udstationeres til et fælles arbejdssted
            c)     når dens lokalgruppe udfører opgaver, som den har fået tildelt i medfør af afdeling 3
                   i protokol 2
            d)     når der på dens territorium afholdes workshops, og når dens lokalgruppe deltager i
                   workshops, herunder omkostninger i forbindelse med rejser og ophold
     2.     Rådet, når det bringer aftalens artikel 14 i anvendelse, skal tage hensyn til, hvor store
            ressourcer den enkelte vært har tilbudt som støtte til det fælles arbejdssted
     3.     andre udgifter, som af Rådet er godkendt som nødvendige for en tilfredsstillende
            gennemførelse af protokol 2, vil blive finansieret via fællesfonden.
 ---pagebreak--- 5. Tilsvn med ITER EDA
Overensstemmelsen mellem de generelle rammer i punkt 1 i bilag 1 og arbejdets fremad-
skriden skal kontrolleres årligt, jf. aftalens artikel 16. Især skal de tekniske aspekter og
nøjagtigheden i ansættelsen af udgifterne til opførelse af ITER kontrolleres som anført i
punkt 1(f), i bilag A til aftalen, også med udgangspunkt i lokale data vedrørende anlæggets
hovedelementer. Disse evalueringer kan gøre det nødvendigt for ITER-rådet at justere
retningslinjerne eller de tekniske løsninger.
6. Konstruktionsskitse
Rådet har godkendt TAC-4tilbagemeldingenom, at "Konstruktionsskitse [Bilag 4] danner
et fornuftigt grundlag for det videre tekniske projekteringsarbejde efter (1) yderligere be-
grænset optimering af vitale maskinparametre for at skaffe reserve til imødegåelse af udgifts-
stigninger, (2) ændring af den konstruktionsmæssige tilgang inden for visse områder, og (3)
en udvidelse af de tekniske præstationer, for dermed at opnå større operationel fleksibilitetM.
 ---pagebreak---                                                                                            Bilag 1
                      Detaljerede tekniske målsætninger for ITER
Generelle rammer
De detaljerede tekniske målsætninger og tekniske metoder, der lægges til grund for ITER, skal
tilgodese det tilsigtede mål mal passende marginer, dvs. sikre, at anlæggets omkostninger
holdes inden for grænser, der nogenlunde svarer til de beløb, der er fasUagt i slutrapporten for
ITER's CDA-fase, samt sikre, at anlægget bevarer sin betydning inden for det langsigtede F&U
fusionsprogram.
Ved udformningen af ITER lægges der vægt på sikkerhed i driften og på demonstration af, at
fusion er en sikker energikilde med stort miljømæssigt potentiel.
Præstationer og afprøvning
      Plasmapræstationer
      ITER's indeslutningsevne skal være stor nok til, at man når op på kontrolleret
      antændning. Ved skøn over ITER's indeslutningsevne baserer man sig - lige som for
      CD A-procedurens vedkommende - på etablerede gunstige driftsformer.
      Det er hensigten:
      •      at man med ITER skal kunne opnå kontrolleret antændelse og forbrænding af
            forlænget varighed, således at der kan opnås stationær drift over alle de
            tidsintervaller, der er karakteristiske for plasmaprocesser og vekselvirkninger
            mellem væg og plasma, og således at der kan opnås stationær drift med henblik på
            nuklear afprøvning af kappekomponenter. Dette kan realiseres ved hjælp af pulser
            med flad kurvetop af en varighed på omkring 1000 s. Til afprøvning af særlige
            kappekonstruktioner er det ønskeligt med pulser af en varighed på ca. 2000 s.
      •     at man med ITER skal kunne demonstrere konstant (steady state) kørsel ved hjælp
            af ikke-induktiv strømgenerering i reaktor-relevante plasmaer.
 ---pagebreak---            Tekniske præstationer og afprøvning
           Det er hensigten:
                  at man med ITER skal kunne påvise, at den teknologi, der kræves til en
                  fusionsreaktor, findes (herunder superledende magneter og fjernstyret vedligehold)
                  at man skal afprøve komponenter til brug i en reaktor (herunder systemer til at fjerne
                  kraft og partikler fra plasmaet)
                  at man med henblik på brug i reaktorer skal afprøve forskellige koncepter for
                  tritium-dannende kapper. De planlagte afprøvninger omfatter demonstration af så
                  stor en formeringsevne, at en reaktor bliver selvforsynende med tritium, kan levere
                 energi ved høje temperaturer og kan producere elektricitet
3. Konstruktionskrav
   Ved fastlæggelsen af parametre til basisanlægget skal marginerne være tilpas store til, at det med
   rimelighed kan forventes, at man kan tilvejebringe det fornødne plasma og realisere de krævede
   tekniske præstationer. Konstruktionen skal være så fleksibel, at der senere kan indføjes
   avancerede og nye funktioner, og at plasmapræstationerne kan optimeres under driften.
   Konstruktionen skal dokumenteres i den videnskabelige og teknologiske database, der skal
   etableres efter ED A-fasen.
   Anlægget skal, når plasmaet er antændt, kunne klare en induktiv puls med flad kurvetop på ca.
   1000 s. Med henblik på den endelige målsætning, dvs. konstant (steady state) drift, skal
   ITER-anlægget udformes således, at det er kompatibelt med ikke-induktiv strømgenerering, og
   strømgenerering skal indgå som mulighed i det opvarmingssystem, der kræves til antændelse i
   første fase afdriften.
   Med henblik på afprøvning af komponenter ved bestråling og ved høj varmeflux, dvs. under
   forhold som i en fusionsreaktor:
          skal den gennemsnitlige neutronbelastning af væggen være på ca. 1 M W/m2
          skal anlægget udfonnes således, at det kan yde mindst 1 MWa/m2 dvs. således at der kan
          foretages langtidsafprøvning af materialer
   Det er ønskeligt, at anlægget kan køre med høje flux- og fluensniveauer. Det er planen, at
   ITER-anlæggets konstruktører inden for de konstruktionsmæssige marginer, skal undersøge,
   om det er muligt at operere med et bredere udsnit af driftsfomier, og hvilke følger dette kan få.
   Anlæggets permantente komponenters må ikke ved deres konstruktion hindre, at man kan
   komme op på fluensniveauer på op til 3 MWa/m2. Med henblik på anden fase afdriften skal
   konstruktionen give mulighed for at erstatte afskænnning med en formenngskappe.
4. Krav til driften
   ITER-anlæggets drift opdeles i to faser:
 ---pagebreak---        Den første fase, liasic Performance l'hase, formentes at komme til at slia'kke sig over en
       halv snes år, med nogle tusinde timers fuld DT-drift. 1 denne fase undersøger man
       spørgsmål i forbindelse med kontrolleret antændelse, forbrænding af længere varighed,
       steady-state drift og afprøvning af kappemoduler. 1 denne fase er det tanken, at <Sc\\
       nødvendige tritium skal tilføres udefra.
              Der skal gennemføres forsøg med kontrolleret antændelse til undersøgelse af
             indeslutning, stabilitet, og kontrol med urenheder i plasmaer opvannet ved hjælp af
             alfapartikler. Ved forsøg med forbrænding af længere varighed skal det desuden
             undersøges, hvordan man kan styre produktionen af fusionsenergi og plasma-
             profilerne, og hvordan man kan fjerne heliumasken.
             Hensigten med de forsøg med strømgenerering (current drive), der skal
             gennemføres i denne fase, er at demonstrere steady state forbrænding i plasmaer,
             hvis alfapartikler giver lige så stor en opvarmning som den udefra tilførte energi.
             Ved hjælp af opvarmingssystemer i current drive mode skal der implementeres
             ikke-induktiv strømgenerering med henblik på styring af profil og forbrænding,
             med sigte på forskning i bedre indeslutningsmetoder og vurdering af, hvilke forhold
             og hvor stor en effekt ovenstående type steady-state drift forudsætter. Afhængigt af
             resultatet af disse forsøg kan det blive nødvendigt at installere kraftigere strømgene-
             rering.
             Funktionsafprøvning af kappemoduler i denne fase forventes alt i alt at omfatte
             nogle få tusinde timers forbrændingstid, parallelt med fysikprograrnrnet, herunder
             testserier af en varighed på 3-6 dage med en neutronbelastning af væggen på
             omkring 1 MW/m2.
      Den anden fase, Enhanced Performance Phase, forventes også at komme til at vare
      omkring ti år. Vægten vil blive lagt på forbedring af præstationerne generelt og på
      gennemførelse af et program for afprøvning af komponenter og materialer ved højere
      fluens. I denne fase skal der forskes i kørsel med større disponibilitet samt avancerede
      plasmadriftsmodi, og der kan eventuelt blive tale om demonstration af reaktorrelevante
      kappesegmenter. Denne fase omfatter en videre forsøg med kontinuerlig kørsel af en
      varighed på 1-2 uger, og der forventes en fluens på mindst 1 MWa/m .
      Beslutningen om, hvorvidt formering skal indgå i denne fase, skal træffes på grundlag af,
      om tritium er disponibel fra eksterne kilder, hvilke resultater afprøvningen af formerings-
      kapperne har givet, og hvilke erfaringer man har opnået med plasmaets og anlæggets
      præstationer.
Ved implementeringen af denne fase baserer man sig på en undersøgelse af resultaterne fra den
foregående fase, samt en vurdering af den relative værdi af de forskellige foreslåede elementer i
programmet.
 ---pagebreak---                                                                                                   Bilag 2
                            Retningslinjer for tildeling af opgaver
A. Godkendelse og revision af opgaveaftaler
    1.   Opgaveaftaler, hvis værdi overstiger 300 IUA, kan først indgås, når ITER-Rådet har
         godkendt opgaven, den hertil hørende tekniske beskrivelse, og tildelingen af opgaven til
         en bestemt part.
   2.    Opgaveaftaler, hvis værdi er på 300 IUA eller derunder, kan indgås direkte mellem
         direktøren og den pågældend lokalgruppeleder. Direktøren underretter straks de tre øvrige
         lokalgruppeledere om sådanne opgavetildelinger.
   3.    Den samlede værdi af opgaveaftaler, hvis værdi er på 300 IUA eller derunder, og som er
         tildelt ifølge den i stk. 2 omhandlede ordning, må ikke overstige 3000 IUA i noget
         interval mellem møder i MAC.
   4.    Viser det sig nødvendigt at ændre opgaveaftaler for - inden for de målsætninger, der
         allerede re godkendt af Rådet - at tage højde for mindre tekniske ændringer, kan dette ske,
         når direktøren og den berørte lokalgruppeleder er enige herom. Ændringer af opgavernes
         sigte, der repræsenterer en værdi på op til +/- 20%, dog højst +/-300 IUA, pr. opgave
         kan også gennemføres, når direktøren og den berørte lokalgruppeleder er enige herom.
         Opgaver i forbindelse med arbejde, som ikke længere er påkrævet, kan afsluttes, når
         direktøren og den berørte lokalgruppeleder er enige herom; ITER-bevillingerne hertil skal
         i så fald underkastes en passende revision. Ændringer, som ikke blot består i 1) mindre
         tekniske ændringer, 2) ændringer af sigtet på op til 300 IUA og 3) afslutning af projektet
         som ovenfor beskrevet, skal forhåndsgodkendes af Rådet på grundlag af de procedurer,
         der er fastlagt herfor i aftalen om nye opgavetildelinger, i disse tilfælde justerer direktøren
         ITER-bevillingerne i overensstemmelse hermed.
   5.    Alle ændringer af opgaveaftaler, der ikke kræver Rådets godkendelse, skal indberettes til
         Rådet.
B. Indkredsning, definition og vurdering af opgaver
   Der gælder følgende retningslinjer for indkredsning og definition af opgaver
   1.    Direktøren, som bistås af lokalgruppelederne i forbindelse med indkredsning af opgaver,
         fastlægger, hvor store ITER-midler de parter, der udfører opgaver, skal bevilges. Sigtet
         med denne bistand er at etablere konsensus om, hvorledes man mest praktisk og effektivt
         kan indkredse og definere opgaver og ansætte omkostningerne herved
                                                                                                          b
 ---pagebreak--- 2.  Inden listen med opgaver sendes til iokalgrupjjclederne med henblik på officiel udtalelse,
    givei direktøren lokalgruppelederne meddelelse om opgavelisterne og om, hvor store
    kreditter man kan påregne, hvis man påtager sig en opgave. Parter, der ønsker at udføre
   en opgave bør hurtigt informere direktøren herom, således at denne i tilfælde, hvor mere
   end en part giver udtryk for interesse, sammen med lokalgruppeledei ne kan undersøge,
   hvordan der bedst tages hensyn til sådanne interesser. Dette kan eventuelt ske ved at
   opdele opgaven i mindre dele eller ved at udføre arbejde parallelt eller i fællesskab.
3. Senest to måneder efter, at direktøren har modtaget listen og de tekniske beskrivelser af
   opgaverne, meddeler parterne, hvilke opgaver de er interesserede i, idet de fremsender en
   officiel skrivelse, indeholdende:
   a)     en redegørelse for, hvilke muligheder parten har for at opfylde specifikationerne og
          overholde fristerne, samt oplysning om, hvorvidt ressourcer, faciliteter og
          ekspertise er til stede
   b)     oplysning om, hvor arbejdet planlægges udført Hvor parten anvender iterative
          kontraheringsprocedurer, der gør det umuligt at give denne oplysning, meddeles
          det, hvilken type institution der forventes at ville blive involveret; den endelige
          meddelelse herom fremsendes, såsnart det er afgjort, hvilke institutioner der skal
          varetage opgaven
   c)     en vurdering af, hvilke tekniske risici opgaven indebærer, samt - i tilfælde hvor
          denne risiko er høj - eventuelt forslag til parallelt forløbende arbejde.
4. Direktøren - der handler på grundlag af ovennævnte information samt på grundlag af de
   vejledende principper, der er fastlagt i bilag B, 1, C til aftalen og nærværende
   retningslinjer - fremsætter forslag til, hvilke opgaver der skal tildeles de enkelte
   lokalgrupper. Dette gør han i det arbejdsprogram, der med mellemrum skal fremsendes af
   direktøren til Rådet, jf. aftalens artikel 11.
5. I forbindelse med indgåelsen af de enkelte opgaveaftaler sørger direktøren for, at FTER-
   kreditten også omfatter relevant arbejde, der vedrører disse opgaver, og som er blevet
   igangsat af parten efter undertegnelsen af ITER EDA aftalen og protokol 1.
6. Inden for hvert opgavesystemområde skal der være en passende balance i fordelingen af
   opgaver mellem parterne. Ved vurderingen af denne balance tages der hensyn til
   opgavernes kvalitative karakteristika, herunder afprøvningsfaciliteternc art og det
   teknologiske niveau.
7. Hvis en opgave ikke fremkalder nogen interessetilkendegivelser overhovedet, forsøger
   direktøren i nært samarbejde med lokalgruppeledcrnc at interessere mindst en part herfor.
   Lykkes dette ikke, kan direktøren appellere til ITER Rådet, jf. artikel 21, stk. 1.
8. For visse enkeltopgavers vedkommende - for eksempel hvor der tilsyneladende er tale om
   en stor teknisk risiko eller andre usikkerhedsmomenter - kan det være berettiget at
 ---pagebreak---            igangsætte parallelt arlxîjdc, eventuelt med en opdeling al tildelingen i faser.
   9.      ITER's direktør sørger i nært samarbejde med lokalgruppeledernc for, at arbejdet, når det
          skal opdeles i enkeltopgaver mal henblik på indgåelsen af aftaler, ikke opsplittes mere
          end højst nødvendigt, således at man får en effektiv gennemførelse af arbejdet, og at man
          tager hensyn til, at arbejdet skal fordeles rimeligt mellem parterne. Hver opgaveaftale skal
          omfatte et passende, kohærent, selvstændigt arbejdsområde med veldefinerede kontakter
          til de øvrige områder
   10.    Ved fordelingen af konstruktionsarbejdet mellem den centrale fællesgruppe og lokal-
          grupperne følges generelt det princip, at den centrale fællesgruppe kun bør varetage
          arbejde, der med fordel kan udføres af en central gruppe. De samlede ITER-bevillinger til
          de konstruktionsopgaver, der uddeles til lokalgrupperne, kommer formentligt til at svare
          til omkring 500 mandår.
C. Udvælgelseskriterier
   1.     Interessetilkendegivelser med henblik på udførelse af en bestemt opgave kommer kun i
          betragtning, hvis der samtidig fremsendes dokumentation for, at specifikationerne og
          fristerne kan overholdes, samt oplysning om, hvorvidt ressourcer, faciliteter og ekspertise
          er til stede.
          Inden der gives afslag grundet på, at de tekniske krav ikke er opfyldt, informerer ITER's
          direktør den pågældende lokalgruppeleder, som får et kort tidsrum til at revidere sit
          forslag.
   2.     Når man skal foretage et valg blandt de interessetilkendegivelser, der opfylder kriterierne,
          baserer man sig på
          a)      hvor stor teknisk erfaring og kapacitet de foreslåede institutioner har
          b)      hvor stor en teknisk risiko den foreslåede metode indebærer
          c)      hvorvidt det er godtgjort, at de tekniske og ledelsesmæssige krav kan opfyldes.
          Andre faktorer, herunder spørgsmålet om, hvordan man kan sikre en passende balance
          mellem opgaverne inden for et givet opgavesystemområde, om hvilken prioritering
          parterne tillægger arbejdet, og hvilken kvalitet den foreslåede fremgangsmåde har,
          medtages i overvejelserne i passende omfang.
D. MAC's rolle
   MAC samles så ofte som det er nødvendigt for at sikre, at direktørens forslag føres ud i livet
   mellem møderne i Rådet. Der anvendes elektroniske kommunikationsmidler og andre metoder,
   der sikrer, at Rådet hurtigt kan godkende enstemmige henstillinger fra MAC. Andre tilfælde
   kræver godkendelse fra Rådet på grundlag af de normale procedureregler.
                                                                                                       À
 ---pagebreak--- H. Utilfredsstillende udførelse af konstruktions og l & U opgaver
    1.     Ved utilfredsstillende udførelse af konstruktions- og F&U-opgaver forstås, at en
           lokalgruppe ikke er i stand til på fyldestgørende måde at gennemføre den opgave, som
          den har fået tildelt i en opgaveaftale, eller at en lokalgruppe ikke er i stand til at udføre
          opgaven med en tilstrækkelig høj standard med hensyn til konstruktionsudformning eller
          fagkundskab.
          Alle opgaveaftaler skal indeholde en standardartikel med en beskrivelse af, hvilke
          generelle principper der gælder i tilfælde af utilfredsstillende udførelse.
   2.     Hvis en lokalgruppeleder konstaterer, at der er risiko for, at en tildelt opgave ikke kan
          udføres på tilfredsstillende måde, underretter han straks direktøren herom.
   3.     Hvis direktøren er af den opfattelse, at der er risiko for utilfredsstillende udførelse af en
          opgave, udsteder han en officiel "advarsel om utilfredsstillende udførelse" til den
          pågældende lokalgruppeleder, hvori det specificeres:
                 hvorfor han mener, at der er risiko for, at en opgave ikke udføres på tilfredsstillende
                 måde
                 hvor lang tid lokalgruppelederen har til at godtgøre over for direktøren, at opgaven
                 kan løses på tilfredsstillende måde.
          For så vidt angår opgaver, hvortil der er bevilliget 300 IUA eller derunder, kan direktøren
          derefter direkte omfordele opgaven til en anden part
   4.     For så vidt angår opgaver, hvortil der er bevilliget mere end 300 IUA, sendes der en kopi
          af den officielle advarsel til Rådet med henblik på information.
          Viser det sig ved udløbet af den i advarslen fastlagte frist, at det ikke kan godtgøres, at
          opgaven kan løses på tilfredsstillende måde, sender direktøren Rådet et forslag til, hvilke
          skridt der bør tages med hensyn til den videre behandling af opgaven.
   5.     I tilfælde, hvor direktøren på grundlag af proceduren i pkt. 4 fremsætter forslag om, at
          opgaven eller dele af denne omfordeles til en anden part, skal det i det forslag, han
          fremsætter over for Rådet, specificeres:
                 hvilket arbejde der skal omfordeles, og hvilket forhold der er mellem dette og den
                 oprindelige opgave
                 hvilken part arbejdet omfordeles til
                 hvor mange ITER-bcvillingcr der skal omfordeles
                 hvilke oplysning og hvilket udstyr der skal stilles til rådighed af den part, der ikke
                 har opfyldt sine forpligter, for så vidt angår det fuldførte arbejde; fortrolige
                 forretningsoplysninger, der allerede er blevet stillet til rådighed for den centrale
                 fællesgruppe med pålæg om fortrolig behandling, meddeles den part, der overtager
                                                                                                         3
 ---pagebreak---                   opgaven; fortrolige forretningsoplysninger, der ikke er blevel stillet til rådighed for
                  den centrale fællesgruppe, behøver ikke meddeles til den part, der overtager
                  arbejdet.
   6.      I tilfælde, hvor en opgave eller dele heraf er blevet omfordelt eller annuleret som følge af
          utilfredsstillende udførelse, bestræber direktøren sig på at tildele resterende ITER-opgaver
          på en sådan måde, at princippet om, at opgaverne skal fordeles nogenlunde ligeligt, jf.
          bilag B,tilgodeses.I denne forbindelse må parter, der udfører sine opgaver på
          tilfredsstillende måde, ikke fratages arbejde.
F. Genbrug af faciliteter og andre aktiver, som afsluttede opgaveaftaler resulterer i
   Når direktøren opfordrer parterne til at indsende interessetilkendegivelser, inkluderer han, når
   dette er formålstjenligt, bestemmelser for, hvordan faciliteter og andre aktiver, som afsluttede
   opgaveaftaler resulterer i, må bruges inden for ED A-perioden. Specifikke artikler i opgave-
   aftalen skal underkastes forhandling mellem direktøren og de(n) pågældende lokalgruppe-
   leder(e).
   Ordforklaring
   Følgende udtryk anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer for gennemførelsen
   af opgaver.
   Opgave
         Herved forstås det arbejde, der udføres af den centrale fællesgruppe eller en lokalgruppe.
         En opgave, dertildelesen lokalgruppe, er fastlagt i en opgaveaftale. Der kan være flere
         hundrede opgaveaftaler. I en opgave, der er tildelt én enkelt lokalgruppe, kan andre
         lokalgrupper være involveret
   Opgavesystemområde
         Herved forstås en gruppe opgaver, der omfatter et naturligt ITER-systera Der kan være ti
         opgaveaftaler eller flere.
   Opgavetildeling
         Herved forstås den procedure, der gælder for tildeling af opgaver til de enkelte
         lokalgrupper og til den centrale fællesgruppe.
   Qpgaveaftalc
         Herved forstås den kontrakt, der indeholder opgavens tekniske beskrivelse, resultaterne al
         opgavetildelingsproccduren, samt frister og vilkår for gennemførelsen.
   Flcrtrinstildeling
         Herved forstås en metode for tildeling af opgaver, der indebærer så stor en teknisk
         kompleksitet eller så stor en risiko, at det er berettiget at anvende en tildelingsprocedure
         med flere trin, dvs. hvori konceptudformning, konstruktion, udvikling og afprøvning
         (samt andre trin) efterhånden tildeles enten til en og samme part eller til flere parter eller til
         et sæt parter med faldende antal, dvs. at de første opgaver udføres af flere parter, mens de
 ---pagebreak---         påfølgende opj'.avoi udløies ;tl l a m ; paiior.
  Koiisd ukliousopgavcr
        1 leived forslås opgaver lil gennemførelse af de konsinikiion.sakuviieicr (herunder både
        ingeniøropgaver og fysisk koustiukiion), der skal tildeles den fælles ccntralgruppe og
        lokalgrupperne, dvs. opgaver for hvilke der indgik cl omkostningsoverslag i det beløb på
       250 mio. USD i januar 1989 priser, der skønnedes nødvendigt i slutrapporten vedrørende
       konccpt-/konstruktionsarbcjdet inden for ITER (ITER Conceptual Design Activities - CDA).
 r&U-opfraver inden for teknologien
       Herved forstås konstruktionsstøtteopgaver, herunder F&U inden for basisteknologi og
       inden for specifikke ingeniøraktiviteter, som fasdagt i ovennævnte slutrapport. De samlede
       omkostninger til disse opgaver blev i nævnte rapport anslået til 750 mio. USD i januar
       1989 (henholdsvis 400 og 350 mio).
Arbejdsprogram
      Herved forstås det arbejdsprogram, der opstilles i artikel 11. Det har form af et dokument,
      der i takt med udviklingen specificeres nærmere i løbet af EDA.
11 bR-bevillinger
      Herved forstås det beløb, i ITER-regningsenheder (ITER Units of Account - IUA)
      [svarende til 1000 USD i januar 1989 priser], som af ITER-<lirektøren tildeles til en
      bestemt F&U-opgave inden for konstruktion/teknologi på det tidspunkt, hvor opgaven
      sendes til Iokalgruppeledeme med opfordring til indsendelse af interessetilkendegivelser.
      Dette tal kan kun ændres, hvis opgavens målsætning ændres. Summen af alle disse
      bevillinger skal så nogenlunde svare til det overslag, der er anført i slutrapporten
      vedrørende CDA.
Den 22. april 1993                                                  Vedtaget af Rådet
                                                                                                2. i
 ---pagebreak---                                                                                                 Bilag 3
                           Retningslinjer for udstationeringsaftaler
a) Udsuitionerei personale forbliver ansat af den hidtidige arbejdsgiver, og arbejdskontrakten
   mellem det udstationerede personale og arbejdsgiveren gælder fortsat under udstationeringen.
   Arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale lønninger og andre vederlag, herunder sociale
   udgifter, tillæg og godtgørelser, til det udstationerede personale som fastlagt i de love og
   bestemmelser, der gælder for arbejdsgiveren.
b) Er ansættelsesvilkårene af en sådan art, at der er indgået ulykkesforsikringer og andre
   forsikringer med henblik på den person, der udstationeres, sørger arbejdsgiveren for, at disse
   forsikringer forbliver i kraft, sålænge den pågældende person er udstationeret til den centrale
   fællesgruppe. Arbejdsgiveren giver straks meddelelse om udstationeringen til de ansvarlige
   tjenestegrene og forsikringsselskabet I tilfælde, hvor den udstationerede allerede omfattes af en
   forsikring, som berøres af udstationeringen, er arbejdsgiveren ansvarlig for, at der retableres en
   tilsvarende forsikringsdækning.
c) Arbejdsgiverens ferieordninger, der fortsat gælder under udstationeringen, skal meddelels til
   direktøren. I udstationeringsperioden aftales feriens placering og varighed med direktøren, som
   underretter arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens bestemmelser om sygeorlov gælder fortsat i
   udstationeringsperioden, jf. litra b.
d) For så vidt angår karrieren tager arbejdsgiveren hensyn til den arbejdsindsats, som det
   udstationerede personale har ydet under udstationeringen til den centrale fællesgruppe.
 ---pagebreak---                                                                                        Bilag 4
KONSTRUKTIONSSKITSE
Rådet tog den tekniske rådgivningskomites (TAC) konstruktionsskitserapport til efterretning
og fandt - ved sin tilslutning til TAC s anbefaling - at rapporten er et acceptabelt grundlag,
som parterne kan benytte på den videre vej frem mod vedtagelse af protokol 2, selv om det
erkendes, at der skal arbejdes videre med de problemer i det detaljerede tekniske
projektering, som TAC har påpeget.
Som følge heraf anmoder rådet direktøren om at se nærmere på de enkelte anbefalinger i
TAC-rapporten vedrørende konstruktionsskitsen.
Især anmoder rådet - som henstillet af TAC - direktøren og den centrale fællesgruppe (JCT)
om at gennemføre en følsomhedsanalyse til bestemmelse af, hvordan omkostningerne kan
reduceres optimalt samtidig med, at virkningerne for ydeevnemargenen bliver mindst mulig.
 ---pagebreak---                             ITER KONSTRUKTIONSSKITSE
I      INDLEDNING
Denne rapport beskriver den konstruktionsskitse af ITER, der er udført i de første 18
måneder af ITER EDA. Der er udarbejdet et sammenhængende design, som med passende
sikkerhedsmargener tilfredsstiller de aftalte programmæssige og detaljerede tekniske mål for
ITER. De anslåede omkostninger til bygning af ITER i Basic Performance Phase er
forholdvis sammenlignelige med omkostningsskønnene i den endelige rapport om ITER
CDA.
Konstruktionsskitsen danner nu grundlag for videreførelse af den tekniske projektering,
fremme af ITER-forskning og -udvikling samt tilknyttede aktiviteter indenfor rammerne af
ITER EDA-aftalen.
II     PROGRAMMÆSSIGE OG TEKNISKE MÅLSÆTNINGER
Den overordnede programmæssige målsætning for ITER, som defineret i ITER EDA-aftalen,
er at demonstrere, at fredelig udnyttelse af fusionsenergi er teknisk og videnskabelig
gennemførelig. ITER skal nå dette mål ved at demonstrere kontrolleret antændelse og
vedvarende forbrænding i deuterium-tritium-plasmaer med kontinuert forbrænding som det
endelige mål, ved at demonstrere teknologier, som er afgørende for en reaktor i et integreret
system, og ved at udføre integreret afprøvning af de højvarmeflux og nukleare komponenter,
der er påkrævede for, at fusionsenergi kan udnyttes til praktiske formål.
ITER-rådet har i henhold til bestemmelserne i protokol 1 til ITER EDA-aftalen fastlagt
detaljerede tekniske målsætninger og, hvordan man teknisk set bedst kan realisere de
programmæssige målsætninger i praksis.
 Hovedkarakteristika og -parametre i konstruktionsskitsen for ITER følger af de vedtagne pro-
 grammæssige og detaljerede tekniske målsætninger. I beskrivelsen af de detaljerede tekniske
 målsætninger konstateres det, at to operationelle faser er nødvendige til realisering af den
 programmæssige målsætning, nemlig Basic Performance Phase og Enhanced Performance
 Phase. Konstruktionsskitsen specificerer konstruktionen til Basic Performance og åbner
 mulighed for, at der senere kan tilføjes sådanne elementer, som måtte være nødvendige til
 at virkeliggøre målsætningerne for Enhanced Performance Phase.
 Plasmaets størrelse, konfiguration og præstationer i konstruktionsskitsen er fastsat således,
 at målsætningen om demonstration af kontrolleret antændelse med en induktiv puls, som
 under antændte forhold har en flad kurvetop med en varighed på omkring 1000s, kan
 imødekommes. Egenskaberne ved komponenter indvendigt i vakuumkammeret samt
 tokamakkens samlede størrelse er bestemt af denne målsætning og af de konstruktions-
 målsætninger, der er fastsat for at muliggøre udførelse af nuklear og høj-varmeflux
afprøvning af komponenter under betingelser, der er relevante for en fusionsreaktor.
Konstruktionsskitsen indeholder sikkerhedsmargener og tekniske margener, som modsvarer
dette store fremskridt i udviklingen af fusion.
                                                                                               4
 ---pagebreak--- III    HOVEDELEMENTER I KONSTRUKTIONSSKITSEN
III. 1 Hovedparametre
Hovedparametrene for konstruktionsskitsen for ITER er angivet i tabel 1 :
       Tabel 1     Hovedparametre for ITER-konstruktionsskitse
       Fusionseffekt (nominel)                                         1,5 GW
       Brændetid (nominel)                                             1000 sekunder
       Plasmastrøm                                                     24 MA
       Plasmaringens storradius (nominel)                              7,7 m
       Plasmaringens lilleradius (nominel)                             3,0 m
       Elongation                                                      1,6
       D/ve/tørkonfiguration                                           Single Null
       Toroidalt felt (ved nominel storradius)                         6 Tesla
       Toroidale feltvariationer ved plasmakanten (max.)                ±2%
Hovedelementerne i konstruktionsskitsen er vist i tværsnit og i tre dimensioner i figur 1 og 2.
111.2 Fysikgrundlag
Fysikstudier af plasmakernen, som bygger på statistisk analyse samt skalering af forsøgs-
resultater fra førende fusionsanlæg, har vist, at konstruktionsskitsen giver god sikkerhed for
vedvarende og kontrolleret antændelse under en række forskellige betingelser og drifts-
 scenarier. Antændelsesdomænet er flydende i forhold til usikkerheder i fysiske nøgleområder
- opnåelig plasmaindeslutning, plasmaets indhold af urenheder samt fjernelse af termisk
helium. De overordnede maskinparametre er fastsat til de minimumsværdier, der er
nødvendige for at opnå en rimelig sikkerhedsmargen og for at undgå fare for skader som
 følge af plasmaustabilitet eller -sammenbrud.
 111.3 Superledende er og mekanisk struktur
ITER-målsætningerne forudsætter brug af superledende magneter. Det overordnede
 magnetsystem er integreret i den mekaniske struktur for derved at minimere spændinger
 under de planlagte driftsbetingelser. Systemet består af 24 toroidalfelter, en central solenoide
 og seks eksterne poloidal felter. De toroidale er er fastgjort til den centrale solenoide for at
 opnå maksimal volt-sekund (induktiv spænding gange pulsvarighed) og udbalancere de
 elektromekaniske kræfter. De toroidale felter er lagviklet, så der ved hjælp af stålpladerne
 mellem de enkelte ledende lag opnås strukturel stivhed. Den centrale solenoide er også
lagviklet med en tykvægget leder, som giver den nødvendige strukturelle styrke. Det
poloidale esystem er tilstrækkeligt fleksibelt til at imødekomme en lang række
plasmakonfigurationer, som kan vise sig interessante i Enhanced Performance Phase.
 ---pagebreak---                                         FIGUR     1
                    toi
                     5A
                     04
                   -5A
                -104
                -15
                         —i i i — i i J T——i  i  i    j  ~i  t   T --,  j  p-—1 , ,   j
                          0           5             10                 15            20
                                           METER
1. Central solenoide CS                            9.   Aftageligt afskærmningsmodul
2. Poloidalfeltsspole PF2                          10.  Vakuumkammer
3. Toroidalfeltsspole                              11.  Poloidalfeltsspole PF4
4. Øvre port aflukket                              12.  Divertor
5. Poloidalfeltsspole PF3                          13.  Poloidalfeltsspole PFS
6. Afskærmning                                     14.  Poloidalfeltsspole PF6
7. Mekanisk struktur                               15.  Maskinfundament
8. Aftageligt afskærmningsmodul                    16.  Poloidalfeltsspole PF7
   til fjernstyret adgang                          17.  Støttecylinder
                                                                                        6
 ---pagebreak--- FIGUR 2
        «Ç33
 ---pagebreak--- 111.4 Vakuumkammer
Vakuumkammeret er en dobbeltvægget struktur fremstillet af 24 toroidalt forbundne
segmenter sammensvejst mellem porte og fyldt med metalkugler og kølemiddel. Det fungerer
desuden som afskærmning og indeslutning. Der er adgangsporte på tre niveauer, øvre niveau
(afskærmnings/kappekonstruktioner og udskiftning), mellemniveau (opvarmning og current
drivey test af kappemoduler, fjernstyring samt diagnosticering), og nedre niveau (divertor
operationer og pumpning).
111.5 Første væg og afskærmningskappe
Den første væg udgør en del af en vandkølet afskærmningskappe ved lav temperatur
( < 200°C), som er udført af konventionelle konstruktionsmaterialer. Det primære materiale
er rustfrit stål, mens der benyttes kobber til overflader med høj varmeflux, så der er en god
sikkerhedesmargen ved referencebelastningen af væggen i Basic Performance Phase.
Afskærmningskappen er opdelt i separate indadvendende og udadvendende komponenter og
igen opdelt toroidalt, så der kan foretages installation og udskiftning gennem de øvre
adgangsporte. Den første væg er beklædt med et materiale med lavt massetal.
Testkappemodulerne installeres gennem den øvre port. De betjenes adskilt fra afskærm-
ningskappen og vil kunne fjernes hver for sig.
Der er i konstruktionsskitsen taget højde for fremtidig indbygning af en formeringskappe,
som kan vise sig nødvendig for målsætningerne i Enhanced Performance Phase.
Afskærmning og kappe er begge selvsbærende uafhængige komponenter.
 111.6 Divertor
 Konstruktionsskitsen involverer et avanceret divertor-koncept, i hvilken effekt overføres fra
 plasmakanten til overfor-kammerets væg før den når Overfor-pladerne. Divertoren består af
 moduler, som hver indeholder en kølet række af prelplader, der opfanger effekten. Det
 anvendte kølemiddel er foreneligt med det, der anvendes afskærmningskappen.
 111.7 Opvarmning og Current Drive
 Omkring 50 MW ekstern opvarmning er indbefattet i konstruktionsskitsen. Designet er
 baseret på højfrekvente ioncyklotronbølger (Ion Cyclotron Radio Frequency, ICRF), men der
 er tillige mulighed for andre former for opvarmning og current drive, såsom elektroncyklo-
 tronbølger og injektion af neutrale partikler. ICRF-designet er udfærdiget således, at antennen
 er i stand til at udsende en vandrebølge (fast wave), der sætter current drive i gang. Den
 totale effekt kan sættes op til 100 MW eller mere uden antenneændringer.
 111.8 Kryostat
 Kryostaten er en fyldt, dobbeltvægget stålkonstruktion, som desuden virker som afskærmende
 komponent samt indesluttende struktur.
 ---pagebreak--- III.9 Sikkerhed og miljø
ITER-forsøgsanlægget bliver det første fusionsanlæg, der omfatter større elementer af en
termonuklear reaktor. ITER er designet til sikker drift samt til demonstration af fusions-
energiens sikkerheds- og miljømæssige potentiale. Særligt omfatter konstruktionsskitsen:
        - hurtig recirkulering af brændstof, så beholdningen af tritium bliver mindst mulig;
        - indeslutning af radioaktive materialer bag flere barrierer, bl.a. kappeafskærmning,
            vakuumkammer og kryostat;
        - inkorporering af fysiske og tekniske margener.
 Hidtidig analyse viser, at konstruktionsskitsen er i overensstemmelse med de forventede lov-
 fæstede grænser for eksponering af befolkningen ved såvel rutinemæssig drift som
 ulykkestilfælde.
 IV      ANSLÅEDE OMKOSTNINGER TIL OPFØRELSEN
  På baggrund af det hidtidige arbejde ansættes omkostningerne til opførelse af ITER i henhold
  til konstruktionsskitsen til 5,6 mia US Dollar (jan. 1989-priser). En foreløbig specificering
  af omkostningerne i hovedbestanddele er angivet i tabel 2.
             Tabel 2 - ITER konstruktionsskitse - Anslåede omkostninger til bygning
                               i millioner US Dollar (Jan 1989-priser)
       Superledende magneter                                                       1733
       Vakuumkammer, kappe, divertor                                                495
       Kryostat, kryoanlæg, vakuum samt varmetransport                              580
       Opvarmning, brændstoftilførsel, el-forsyning og øvrige anlæg                 799
        Bygninger og strukturer                                                     590
        Monteringsudstyr samt montering                                             470
        Subtotal                                                                   4667
        Uforudsete udgifter (20%)                                                   933
        Total                                                                      5600
   De anslåede omkostninger er baseret på de specifikke forhold i designet, som tilgodeser
   de tekniske målsætninger ved Basic Performance Phase, og inkluderer ikke ITER-
   gruppen. Skønnet er foreløbigt på dette tidlige stadium af projektet og vil løbende blive
   ajourført, efterhånden som EDA-arbejdet skrider frem. Sikker omkostningsfastsættelse
   kan først foretages, når detailprojekteringen, herunder industrielt fastsatte omkostnings-
   skøn, er afsluttet.
                                                                                                3
 ---pagebreak---                         SMA OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
               Betydning for de små og mellemstore virksomheder
Fællesskabets bidrag til den planlagte forskning og udvikling i protokol 2
vil blive leveret ved hjælp af associeringskontrakter og NET-aftalen således
som forudset i forslaget til Kommissionens afgørelse om gennemførelse af
fus i onsprogrammet.
I de tilfælde, hvor industrien skal levere udstyr og tjenesteydelser, som
kræves til associeringskontrakternes og NET-aftalens gennemførelse, kan
europæiske virksomheder opfordres til at afgive tilbud på disse leverancer
efter procedurer i associeringskontrakterne og NET-aftalen. I forbindelse
med store kontrakter opfordres virksomheder fra alle medlemsstaterne (+
Sverige og Schweiz) til at afgive tilbud, og som endelig kontrahent vælges
den tilbudsgiver, der kan opfylde de tekniske specifikationer med de lavest
mulige omkostninger.
Der er i almindelighed ingen særlige bestemmelser for små og mellemstore
virksomheder i disse udbud, da de teknisk kompetente små og mellemstore
virksomheder alt efter omstændighederne opfordres til at deltage i de
enkelte udbud. For nylig er det imidlertid i forbindelse med
kval ifikationssystemet for europæiske virksomheder, når det gælder
fusionsteknologi med særlig betydning for det næste trin inden for
fusionsforskningen (EFT C 68 af 11.3.1993, s. 15), blevet aftalt, at der
skal tages behørigt hensyn ti I de små og mellemstore virksomheder, når
 listen over de virksomheder eller grupperinger af virksomheder, der skal
opfordres til at afgive tilbud på teknologi til det næste trin, bliver
udarbejdet.
Kommissionen er netop i færd med at nedsætte et udvalg for fusionsindustri ,
der skal bestå af repræsentanter for fusionsprogrammet og for den europæiske
industri og fungere som kontaktpunkt mellem programmet og industrien,
foruden at det skal rådgive Kommissionen i fusionsindustrielle anliggender
gennem Det Rådgivende Udvalg for Fusionsprogrammet. De små og mellemstore
virksomheders interesser vil blive repræsenteret i dette udvalg.
                                                                             a>
 ---pagebreak---                                                                       ISSN 0254-1459
                                                     KOM(94) 53 endelig udg.
                                                   DOKUMENTER
DA                                                                      11 12 14
                               Katalognummer : CB-CO-94-061-DA-C
                                                              ISBN 92-77-65621-2
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
L-2985 Luxembourg
                                                                                  '.\