CELEX: 52021PC0344
Language: el
Date: 2021-06-22
Title: Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
            Βρυξέλλες, 22.6.2021
            COM(2021) 344 final
            2021/0168(NLE)
            Πρόταση
            ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
            για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας
            {SWD(2021) 165 final}
            
               
         
         
            
            
            
               2021/0168 (NLE)
            
            
               Πρόταση
            
            
               ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
            
            
               για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας
            
            
               ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
            
            
               Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
            
            
               Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                  1
               , και ιδίως το άρθρο 20,
            
            
               Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
            
            
               Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
            
            
               (1)Η έξαρση της νόσου COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία της Ιταλίας. Το 2019, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) της Ιταλίας αντιστοιχούσε στο 95,0 % του μέσου όρου της ΕΕ. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις 2021 της Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ της Ιταλίας μειώθηκε κατά 8,9 % το 2020 και αναμένεται ότι σωρευτικά θα μειωθεί κατά 5,0 % το 2020 και το 2021. Στις μακροχρόνιες πτυχές με αντίκτυπο στις μεσοπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις περιλαμβάνονται, ειδικότερα, η υψηλή ανεργία των νέων και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η αργή αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και οι ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης και το πολύ υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους. 
            
            
               (2)Στις 9 Ιουλίου 2019 και στις 20 Ιουλίου 2020 το Συμβούλιο απηύθυνε συστάσεις προς την Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ειδικότερα, το Συμβούλιο συνέστησε τη μείωση της φορολογίας στην εργασία, την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και την πλήρη εφαρμογή των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το Συμβούλιο συνέστησε επίσης να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ικανότητα του συστήματος υγείας και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών. Επιπλέον, το Συμβούλιο συνέστησε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, να διασφαλιστεί ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και οι κοινωνικές πολιτικές ενσωματώνονται αποτελεσματικά και απευθύνονται κυρίως στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες και να υποστηριχθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας με μια ολοκληρωμένη στρατηγική, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε ποιοτική παιδική μέριμνα και μακροχρόνια περίθαλψη. Για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, συστήθηκε στην Ιταλία να παράσχει επαρκή αναπλήρωση του εισοδήματος και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, καθώς επίσης να μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και ενεργού στήριξης της απασχόλησης. Επιπλέον, συστήθηκε στην Ιταλία να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, να ενισχύσει την εξ αποστάσεως μάθηση και να προωθήσει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων. Συστήθηκε να εστιαστεί η οικονομική πολιτική για τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων, ειδικότερα όσον αφορά την καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία, τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών. Για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω COVID-19, συστήθηκε επίσης στην Ιταλία να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα μέτρα για την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, να επισπεύσει ώριμα έργα δημόσιων επενδύσεων και να προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο συνέστησε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος, να ενισχυθεί το πλαίσιο αφερεγγυότητας και να ενταθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης να αρθούν οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό και να βελτιωθούν οι τομεακές κανονιστικές ρυθμίσεις. Συστήθηκε επίσης στην Ιταλία να προωθήσει την αναδιάρθρωση των ισολογισμών των τραπεζών, συνεχίζοντας τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και να βελτιώσει τη μη τραπεζική χρηματοδότηση για μικρότερες και καινοτόμες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω ειδικών ανά χώρα συστάσεων κατά την υποβολή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, διαπιστώνει ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τις συστάσεις για τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη της οικονομίας και της επακόλουθης ανάκαμψης, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων με σκοπό την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μεταξύ άλλων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους, και για την αποφυγή καθυστερήσεων πληρωμών. Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε επίσης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα με τη μορφή της παράλειψης έκδοσης τιμολογίων.
            
            
               (3)Στις 2 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε εμπεριστατωμένη επισκόπηση δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
                  2
                για την Ιταλία. Με βάση την ανάλυσή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιταλία βιώνει μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως όσον αφορά το υψηλό δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη ασθενή δυναμική της παραγωγικότητας, που έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο υπό συνθήκες αδυναμιών της αγοράς εργασίας και του τραπεζικού τομέα. 
            
            
               (4) [Στη σύσταση σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, το Συμβούλιο συνέστησε στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ να αναλάβουν δράση, εκτός των άλλων μέσω των οικείων σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσουν έναν προσανατολισμό πολιτικής για τη στήριξη της ανάκαμψης και να βελτιώσουν περαιτέρω τη σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στη σύσταση, το Συμβούλιο συνέστησε επίσης την ενίσχυση των εθνικών θεσμικών πλαισίων, για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.] [If the Council recommendation is not adopted by the time of the CID adoption, please remove the recital]
            
            
               (5)Στις 30 Απριλίου 2021 η Ιταλία υπέβαλε στην Επιτροπή το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Της υποβολής προηγήθηκε διαδικασία διαβούλευσης σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο, με τις τοπικές και περιφεριακές αρχές, τους κοινωνικού εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οργανώσεις νεολαίας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η οικειοποίηση, σε εθνικό επίπεδο, των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμβάλλει στην επιτυχή τους υλοποίηση και στον διαρκή τους αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, καθώς και στην αξιοπιστία τους σε ευωπαϊκό επίπεδο. Δυνάμει του άρθρου 19 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή αξιολόγησε τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.
            
            
               (6)Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιδιώκουν τους γενικούς στόχους του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 και του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19. Θα πρέπει να προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης, συμβάλλοντας στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
            
            
               (7)Η υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών θα αποτελεί συντονισμένη προσπάθεια επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συντονισμένη και ταυτόχρονη υλοποίηση των εν λόγω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, αλλά και με την υλοποίηση διασυνοριακών έργων, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα αλληλενισχυθούν και θα οδηγήσουν σε θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Έτσι, το ένα τρίτο περίπου του αντικτύπου του μηχανισμού στην ανάπτυξη και την απασχόληση των κρατών μελών θα προέλθει από δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη.
            
            
               Ισορροπημένη απάντηση που συμβάλλει στους έξι πυλώνες
            
         
         
            
               (8)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α) και το τμήμα 2.1 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας αντιπροσωπεύει, σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α), μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση και συμβάλλει έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων προκλήσεων και της χρηματοδοτικής κατανομής για το οικείο κράτος μέλος.
            
            
               (9)Το σχέδιο περιλαμβάνει ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της αντιμετώπισης των προκλήσεων της πράσινης μετάβασης, όπως η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η απαλλαγή της οικονομικής δραστηριότητας από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση των ψηφιακών προκλήσεων μέσω της ψηφιοποίησης σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η δικαιοσύνη, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, η εκπαίδευση ή η υγεία, και μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με ένα συνδυασμένο σύνολο άμεσων επενδύσεων και συστημάτων παροχής κινήτρων, όπως το Transizione 4.0. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν θέση στο σχέδιο μέσω δέσμης ποικίλων μέτρων που στοχεύουν στον γενικό πληθυσμό, τη δημόσια διοίκηση, το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας. 
            
            
               (10)Το σχέδιο προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, σε όλες τις αποστολές και συνιστώσες, τόσο μέσω επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου όσο και μέσω μεταρρυθμίσεων που αναμένεται να έχουν αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, οι δύο πρώτες συνιστώσες της αποστολής 1 του σχεδίου προτείνουν αφενός σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, του ανταγωνισμού, των δημόσιων συμβάσεων, της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας, καθώς και των δημόσιων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να εξαλείψουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία της ιταλικής οικονομίας, και αφετέρου σημαντικές επενδύσεις που επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση των διαφόρων οικονομικών τομέων, η οποία αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα. Σε εναρμόνιση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι συνιστώσες των αποστολών 2 και 3 αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, μέσω μιας δέσμης φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως το νερό, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και σε ολόκληρη τη χώρα, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιοποικιλότητα και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Οι συνιστώσες της αποστολής 4 αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα και καινοτομία συνδυάζοντας με ισορροπημένο τρόπο τόσο τις επενδύσεις όσο και τις μεταρρυθμίσεις. 
            
            
               (11)Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική και εδαφική συνοχή μέσω της υλοποίησης ειδικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της χώρας. Στις νότιες περιφέρειες προβλέπονται σημαντικές επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν κυρίως τις μεταφορές, τον ψηφιακό τομέα και τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων. Οι δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και οι δράσεις υπέρ των πλέον ευάλωτων ομάδων που προβλέπονται ειδικότερα στις συνιστώσες των αποστολών 4 και 5, οι οποίες αναμένεται να έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, εστιάζουν επίσης ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι συνιστώσες της αποστολής 6 αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας, μέσω σημαντικών προσπαθειών για την ψηφιοποίηση του τομέα, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και την ενίσχυση της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες που σχετίζονται με τη δημογραφία και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων. 
            
            
               Αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις
            
            
               (12)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το τμήμα 2.2 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνόλου ή σημαντικού υποσυνόλου των προκλήσεων (βαθμολόγηση Α) που εντοπίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών πτυχών τους καθώς και των συστάσεων βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, προς το οικείο κράτος μέλος, ή των προκλήσεων που εντοπίζονται σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
            
            
               (13)Το σχέδιο περιλαμβάνει εκτενές σύνολο αμοιβαία ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων -ή ενός σημαντικού υποσυνόλου- των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων οι οποίες περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απηύθυνε το Συμβούλιο στην Ιταλία το 2019 και το 2020. Ιδίως, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναμένεται να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα του τομέα της υγείας, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και των κοινωνικών πολιτικών και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Το σχέδιο αναμένεται επίσης να τονώσει τις επενδύσεις για τη στήριξη της διττής μετάβασης, ειδικότερα στις βιομηχανίες δικτύου, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και την έρευνα και καινοτομία, με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την άρση των φραγμών στον ανταγωνισμό.
            
            
               (14)Όσον αφορά τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών μέσω ενός ενισχυμένου πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών και μέσω της ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Τα διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις αναμένεται επίσης να συμβάλουν στην ποιότητα των δημόσιων οικονομικών. Οι συστάσεις που αφορούν την άμεση αντίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής στην πανδημία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει γενικά ανταποκριθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επαρκώς στην άμεση ανάγκη στήριξης της οικονομίας με δημοσιονομικά μέσα το 2020 και το 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της γενικής ρήτρας διαφυγής. Επιπλέον, η σύσταση προς την Ιταλία να σημειώσει επαρκή πρόοδο προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2020 δεν είναι πλέον επίκαιρη, τόσο λόγω της λήξης της αντίστοιχης δημοσιονομικής περιόδου όσο και λόγω της ενεργοποίησης, τον Μάρτιο του 2020, της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της πανδημίας.
            
            
               (15)Το σχέδιο περιλαμβάνει μία μεταρρύθμιση και ορισμένες επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο είναι υψηλότερο από τον μέσον όρο της ΕΕ. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω ενός συνδυασμού μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών παιδικής μέριμνας. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, και για τη βελτίωση των ευκαιριών των νέων και των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. 
            
            
               (16)Στο σχέδιο περιλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα για τη βελτιωμένη διαχείριση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Τα μέτρα για την απασχόληση στον δημόσιο τομέα επικεντρώνονται στη μεταρρύθμιση των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης των δημόσιων υπαλλήλων. Το νέο σύστημα θα πρέπει να δοκιμαστεί αμέσως με την επιλογή του προσωπικού που απαιτείται για τη διαχείριση του σχεδίου. Η μεταρρύθμιση συνδυάζεται με επενδύσεις για τη δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας προσλήψεων, επενδύσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, και μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Προβλέπεται διοικητική απλούστευση μέσω ad hoc νομοθετικών παρεμβάσεων («ταχεία διαδικασία») για τις διοικητικές διαδικασίες, καθώς και η κατάργηση των αδειών που δεν δικαιολογούνται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται και ενισχύονται από σημαντικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ψηφιοποίησης των διαφόρων δημόσιων διοικήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση των επενδύσεων ΤΠΕ, θα συσταθεί ειδική «Υπηρεσία Μετασχηματισμού» για μια ψηφιακή δημόσια διοίκηση.
            
            
               (17)Σειρά μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στον τομέα της υγείας αποσκοπούν στη διασφάλιση των αναγκαίων ευνοϊκών συνθηκών για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ειδικότερα όσον αφορά τα τοπικά συστήματα υγείας, την τηλεϊατρική και τις επενδύσεις για την ψηφιοποίηση του συστήματος. Σημαντικές επενδύσεις σε συνδυασμό με τομεακές μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη στήριξη της διττής μετάβασης και της έρευνας και καινοτομίας, λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό αφορά κυρίως μέτρα για την κατασκευή και την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και των υδάτων, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την τόνωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την επέκταση των βιώσιμων μεταφορών και τη μείωση του κατακερματισμού των υπηρεσιών ύδρευσης. Περιλαμβάνεται σειρά επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους νέους ερευνητές και τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων.
            
            
               (18)Το σχέδιο προβλέπει επίσης ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του συνολικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση των εμποδίων στον ανταγωνισμό. Η θέσπιση νέου ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού το 2021 αναμένεται να μειώσει τον χρόνο έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ιταλία και να αυξήσει τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά λιμένες, περιφερειακές σιδηροδρομικές και τοπικές δημόσιες μεταφορές, καθώς και των παραχωρήσεων, ιδίως όσον αφορά αυτοκινητοδρόμους, σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και υδροηλεκτρισμό. Η τομεακή νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας καταργεί σταδιακά τις ρυθμιζόμενες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει συνοδευτικά μέτρα για τη στήριξη της αύξησης του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής πώλησης ενέργειας και τη διάδοση έξυπνων μετρητών δεύτερης γενιάς. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνει κανονισμούς για τη μείωση του χρόνου μεταξύ της δημοσίευσης των συμβάσεων και της ανάθεσής τους, τον συντονισμό της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, την επαγγελματοποίηση των αγοραστών του δημόσιου τομέα και τον εξορθολογισμό των αναθετουσών αρχών. Αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί με σκοπό να εξασφαλιστεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των οφελών απλούστευσης και των ελέγχων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Το σχέδιο προβλέπει την ενοποίηση των αρχών εποπτείας της αγοράς, την ψηφιοποίηση των επιθεωρήσεων προϊόντων και τη δημιουργία νέων διαπιστευμένων εργαστηρίων. Αυτές οι βελτιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναμένεται να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, να βελτιώσουν το πλαίσιο των όρων ανταγωνισμού και να ευνοήσουν την αποδοτικότερη κατανομή των πόρων με τα αντίστοιχα δυνητικά οφέλη για την παραγωγικότητα.
            
            
               (19)Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει φιλόδοξα μέτρα για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αστικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Οι επενδύσεις που προβλέπονται στο σχέδιο αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, στην κατάρτιση των δικαστών και του προσωπικού και στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων, ενεργώντας βραχυπρόθεσμα βάσει οργανωτικών παραγόντων, προκειμένου οι υπό ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις να μπορούν να παράγουν ταχύτερα αποτελέσματα. Η σύσταση και η ενίσχυση της «Δικαστικής Υπηρεσίας» αναμένεται να στηρίξει τους δικαστές, ως αναπόσπαστο τμήμα της δικαστικής μεταρρύθμισης, με στόχο τη μείωση του όγκου των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και της συνολικής διάρκειας των διαδικασιών, ως μέρος της στρατηγικής ανάκαμψης που θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, αλλά και με θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στο συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μέτρα αυτά αναμένεται επίσης να βελτιώσουν την ποιότητα της δικαιοσύνης στηρίζοντας τους δικαστές στις συνήθεις δραστηριότητες της μελέτης, της νομικής έρευνας, της σύνταξης πράξεων, της οργάνωσης των φακέλων και, ως εκ τούτου, να δώσουν στους δικαστές τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στα πιο πολύπλοκα καθήκοντά τους.
            
            
               (20)Με την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προκλήσεων, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλει επίσης στη διόρθωση των ανισορροπιών
                  3
                που αντιμετωπίζει η Ιταλία, κυρίως όσον αφορά το υψηλό δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη ασθενή δυναμική της παραγωγικότητας σε ένα πλαίσιο υψηλής ανεργίας και ακόμη υψηλού επιπέδου μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρότι υπάρχει πτωτική τάση. 
            
            
               Συμβολή στο αναπτυξιακό δυναμικό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα
            
            
               (21)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και το τμήμα 2.3 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο (βαθμολόγηση Α) στην ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα της Ιταλίας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης πολιτικών για τα παιδιά και τους νέους, και στον μετριασμό του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης λόγω COVID-19, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη σύγκλιση στην Ένωση.
            
            
               (22)Οι προσομοιώσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής δείχνουν ότι το σχέδιο έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ της Ιταλίας κατά 2,5 % έως το 2026
                  4
               . Ενώ βραχυπρόθεσμα κυριαρχούν οι επιδράσεις στη ζήτηση μέσω της αύξησης των δημόσιων επενδύσεων, οι υψηλότερες επενδύσεις προβλέπεται να τονώσουν το δημόσιο κεφαλαιακό απόθεμα με θετικές επιδράσεις στο δυνητικό και το πραγματικό ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα. Το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη στήριξη της εδαφικής συνοχής. Το σχέδιο κατανέμει τουλάχιστον το 40 % των επενδύσεων με συγκεκριμένο εδαφικό προορισμό στις νότιες περιφέρειες. Αναμένεται να αντιμετωπίσει το χάσμα στις υποδομές και να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών μέσω επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα, σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας και περιφερειακές γραμμές, διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, λιμένες και συνδέσεις «τελευταίου χιλιομέτρου» στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και στη βελτίωση των συνθηκών των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, δίνεται επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις νότιες περιφέρειες και σε περιφέρειες της ενδοχώρας. Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο, ιδιαίτερα η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τα μέτρα που σχετίζονται με τη στήριξη της διοικητικής ικανότητας της τοπικής διοίκησης αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στις εν λόγω περιφέρειες.
            
            
               (23)Το σχέδιο προβλέπει ευρύ φάσμα σημαντικών επενδύσεων για τη μείωση των ανισοτήτων και των κοινωνικών αδυναμιών σε διάφορες συνιστώσες, οι οποίες δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Εξετάζονται διάφορες σημαντικές διαστάσεις, όπως η αύξηση της παροχής κοινωνικής στέγασης, η βελτίωση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως για άτομα με αναπηρίες και μη αυτάρκεις ηλικιωμένους, η επέκταση των υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον ή η στήριξη σε μειονεκτούσες κοινότητες μέσω σχεδίων αστικής ανάπλασης. Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να απλουστεύσουν την πρόσβαση σε ορισμένες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως ο νόμος-πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρίες ή η μεταρρύθμιση που αφορά την επέκταση της τηλεϊατρικής και το δίκτυο εγγύτητας. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τα μέτρα άλλων συνιστωσών, π.χ. τα μέτρα που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση ή την υγεία, σχετίζονται με ορισμένες από τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 
            
            
               (24)Το σχέδιο επικεντρώνεται επίσης σε πολιτικές για τους νέους και τα παιδιά, μέσω σειράς μέτρων όπως η αναβάθμιση της ποιότητας και η αύξηση της ικανότητας των νηπιαγωγείων και των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, στα οποία η Ιταλία υστερεί σε σύγκριση με τον μέσον όρο της ΕΕ. Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην προώθηση της εγγραφής σε προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στους κλάδους των θετικών επιστημών, και δημιουργεί ένα δίκτυο ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μέτρων που θα ενισχύσουν την ερευνητική ικανότητα της Ιταλίας, ιδίως: μία μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει την κινητικότητα ερευνητών και στελεχών υψηλών προσόντων, η απλούστευση της διαχείρισης των κονδυλίων και μία μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας των ερευνητών. Το σχέδιο αναμένεται επίσης να στηρίξει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακών πόρων στις αίθουσες διδασκαλίας, την ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη δημιουργία εργαστηρίων με εκπαιδευτικές τεχνολογίες, όπως προγραμματιζόμενα ρομπότ. Προβλέπει επίσης μέτρα που θα ενισχύουν την απασχολησιμότητα των νέων και θα υποστηρίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας αναμένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες-πλαίσιο και να συμβάλουν στην αποκόμιση οφελών από τις εν λόγω επενδύσεις.
            
            
               (25)Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την προώθηση των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των ανισοτήτων και των περιφερειακών αποκλίσεων όσον αφορά τις σχολικές υποδομές και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Οι νότιες περιφέρειες αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά από τις προβλεπόμενες επενδύσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις, βρεφονηπιακούς σταθμούς και φοιτητικές κατοικίες και από τον αυξημένο αριθμό πανεπιστημιακών υποτροφιών, καθώς και από στοχευμένα έργα για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των ευάλωτων μαθητών. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών στις περιφέρειες της ενδοχώρας, καθώς επίσης στην ενίσχυση της αποκατάστασης περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα και στην ενίσχυση της περιφερειακής υγειονομικής περίθαλψης.
            
         
         
            
               Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης
            
            
               (26)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και το τμήμα 2.4 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας αναμένεται να διασφαλίσει ότι κανένα από τα μέτρα (βαθμολόγηση Α) για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών έργων που περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
                  5
                (αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»), ήτοι τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, την κυκλική οικονομία, την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, καθώς και την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Η Ιταλία, στην αξιολόγησή της όσον αφορά τη συμμόρφωση με την εν λόγω αρχή, ακολούθησε την τεχνική καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01) και, όπου απαιτείται, δεσμεύεται για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που προβλέπονται στα σχετικά ορόσημα και στους στόχους για την αποφυγή πρόκλησης σημαντικής βλάβης. 
            
            
               (27)Ορισμένα μέτρα του σχεδίου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της φύσης τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί σημαντική βλάβη. Θα πρέπει να προβλεφθούν ορόσημα για επενδύσεις στην ανακαίνιση, στο βιομεθάνιο, στο υδρογόνο, στην άρδευση και σε συνδέσεις του τελευταίου χιλιομέτρου. Η επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από την ανακαίνιση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Τα μέτρα για την επεξεργασία των αποβλήτων δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις στην αποτέφρωση ή τη μηχανική βιολογική επεξεργασία σε συμμόρφωση με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην αντικατάσταση του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων έχουν εξασφαλίσει ότι μόνο τα καθαρά οχήματα θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Το βιομεθάνιο που χρησιμοποιείται από τα οχήματα συμμορφώνεται με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (αναδιατύπωση) για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έχουν επίσης θεσπιστεί ειδικές διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας. 
            
            
               Συμβολή στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας
            
            
               (28)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και το τμήμα 2.5 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α) στην πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτή. Τα μέτρα για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί στο 37,5 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/24. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδει προς τις πληροφορίες που περιέχει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. 
            
            
               (29)Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ευρύ φάσμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης μετάβασης και είναι συνολικά στενά εναρμονισμένο με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου κλιματικών στόχων για το 2030, καθώς και με τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή έως το 2050. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις ανακαινίσεις κτιρίων για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης, ιδίως μέσω της έκπτωσης φόρου κατοικιών Superbonus, αλλά προβλέπει και άμεσες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δήμων, σχολείων, δικαστικών μεγάρων, ξενοδοχείων, μουσείων, κινηματογράφων και θεάτρων. Επιπλέον, το σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν επενδύσεις που αποσκοπούν στη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές κοινότητες, στην από κοινού δράση των αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην ανάπτυξη υπεράκτιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνων δικτύων. 
            
            
               (30)Το σχέδιο περιλαμβάνει και μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της έγκρισης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μεταρρύθμιση της ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο επικεντρώνεται επίσης στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές και προβλέπει σημαντικές επενδύσεις στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, καθώς και στην τόνωση των σιδηροδρομικών υποδομών για τη στήριξη της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές και στη γεωργία. Επιπλέον, το σχέδιο στηρίζει τις προσπάθειες προσαρμογής της Ιταλίας στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τη σεισμική ανθεκτικότητα και την ποιότητα των υποδομών. Το σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων και την ενίσχυση της προστασίας της βιοποικιλότητας. Για τον σκοπό αυτόν, το σχέδιο προβλέπει μέτρα όπως η έγκριση νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης για τη βελτίωση της παροχής και τη μείωση των απωλειών νερού και σειρά μέτρων για την αναδάσωση και την αποκατάσταση των φυσικών καταφυγίων, του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων. 
            
            
               Συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση
            
            
               (31)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο στ) και το τμήμα 2.6 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που όντως συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση A) στην ψηφιακή μετάβαση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από αυτήν. Τα μέτρα για την υποστήριξη των ψηφιακών στόχων αντιπροσωπεύουν ποσό που αναλογεί στο 25,1 % των συνολικών πιστώσεων του σχεδίου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2021/24.
            
            
               (32)Συνολικά, δώδεκα συνιστώσες περιλαμβάνουν μέτρα που συμβάλλουν στην ψηφιακή μετάβαση με μια ευρεία, εγκάρσια προσέγγιση. Έχουν προγραμματιστεί σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, με έμφαση στα φορολογικά κίνητρα για ευφυέστερα συστήματα μεταποίησης (Transizione 4.0). Το σχέδιο προβλέπει επίσης στήριξη σε δίκτυα συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Η επένδυση στην ολοκλήρωση των υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και στη συνδεσιμότητα 5G αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών στόχων για το 2030 η δε ταχεία υλοποίησή τους θα ωφελήσει σημαντικά οφέλη ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.
            
            
               (33)Άλλες σημαντικές επενδύσεις στοχεύουν στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης με δράσεις που σχεδιάζονται για τη γενική δημόσια διοίκηση, τον τομέα της υγείας και τον τομέα της εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών θα συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικών στον χρόνο ψηφιακών υποδομών, θα ενισχύσει την κυβερνοασφάλεια και θα καταστήσει τη δημόσια διοίκηση πιο αποδοτική, πιο ανθεκτική και πιο κοντά στους πολίτες. Το σχέδιο προβλέπει επίσης μέτρα για τη συμπλήρωση των εθνικών επενδύσεων στον τομέα της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης.
            
            
               (34)Η ψηφιακή μετάβαση παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις για την Ιταλία, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις τόσο σε βασικές όσο και σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, κάτι που αποτυπώνεται στη χαμηλή ψηφιοποίηση του παραγωγικού συστήματος. Στόχος του σχεδίου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με επενδύσεις που στοχεύουν στις ανάγκες δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού και των ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού, των εκπαιδευτικών, των δημοσίων υπαλλήλων και του εργατικού δυναμικού. Η ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων εξετάζεται στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων που συμβάλλουν στην αύξηση της διαθεσιμότητας τεχνικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. 
            
            
               Διαρκής αντίκτυπος
            
            
               (35)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και το τμήμα 2.7 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να έχει διαρκή αντίκτυπο στην Ιταλία σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α).
            
            
               (36)Το σχέδιο περιλαμβάνει βασικές μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη της αντιμετώπισης μακροχρόνιων προκλήσεων της Ιταλίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν διαρθρωτικά την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής οικονομίας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει τη συνολική μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2014. Η πλήρης, ταχεία και ορθή εφαρμογή της νέας δέσμης μέτρων αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Τούτο, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης που έχει ως στόχο τη δραστική μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές διαδικασίες και στη μείωση των συσσωρευμένων εκκρεμών διοικητικών υποθέσεων, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία της οικονομίας. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων για την άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αύξηση της διαφάνειας και του ανοίγματος ορισμένων τομέων της οικονομίας στον ανταγωνισμό. Τομεακές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές που σχεδιάζονται στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων, αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές αδυναμίες αίροντας σημαντικά εμπόδια και αναμένεται να έχουν θετικό διαρκή αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να αυξήσουν την απόδοση του συνολικού συνόλου επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί στους διάφορους τομείς της ιταλικής οικονομίας, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμίσουν τις υλικές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, να ενισχύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και να επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ο διαρκής αντίκτυπος του σχεδίου μπορεί επίσης να ενισχυθεί μέσω συνεργειών μεταξύ του σχεδίου και άλλων προγραμμάτων, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, ιδίως δε με την ουσιαστική αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων εδαφικών προκλήσεων και την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης.
            
            
               Παρακολούθηση και εφαρμογή
            
            
               (37)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο η) και το τμήμα 2.8 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, οι ρυθμίσεις που προτείνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι επαρκείς (βαθμολόγηση Α) για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, των οροσήμων και των στόχων, καθώς και των σχετικών δεικτών.
            
            
               (38)Προβλέπεται πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται τα εξής: σε πολιτικό επίπεδο, μια διευθύνουσα επιτροπή που συστάθηκε στο πλαίσιο της προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών· σε επίπεδο κοινωνικού διαλόγου, συμβουλευτικό όργανο με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών· σε τεχνικό επίπεδο, μια γραμματεία που συστάθηκε στο πλαίσιο της προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών για την υποστήριξη των εργασιών της διευθύνουσας επιτροπής και του συμβουλευτικού οργάνου, μια κεντρική δομή συντονισμού και παρακολούθησης που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και δομές τεχνικού συντονισμού οι οποίες προσδιορίζονται στο επίπεδο των κεντρικών διοικήσεων που είναι αρμόδιες για τα επιμέρους μέτρα. Το μοντέλο προβλέπει επίσης τη σύσταση ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα για την εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Οι κεντρικές και τοπικές διοικήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την επιχειρησιακή εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου με βάση τις σχετικές αρμοδιότητες. Το μοντέλο διακυβέρνησης προβλέπει την ανάθεση σαφών αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή του σχεδίου, την παρακολούθηση της προόδου και την υποβολή εκθέσεων. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες και οι εντολές κατοχυρώνονται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77 της 31ης Μαΐου 2021, το οποίο συμβάλλει στην ανάθεση εξουσιών στους αρμόδιους φορείς. Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργειών και στη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ του μηχανισμού και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, με δυνατότητα βελτιωμένης εκτέλεσης κονδυλίων της Ένωσης στην Ιταλία . Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετων ανθρώπινων πόρων και της παροχής τεχνικής υποστήριξης στις διοικήσεις, καθώς και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προβλέπονται και κατοχυρώνονται σε νομικές πράξεις (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 80 της 9ης Ιουνίου 2021 και νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77 της 31ης Μαΐου 2021) με στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων του σχεδίου. Τέλος, στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77 της 31ης Μαΐου 2021 προβλέπονται και κατοχυρώνονται ad hoc μηχανισμοί για την αντιμετώπιση ζητημάτων εφαρμογής. Τα ορόσημα και οι στόχοι του ιταλικού σχεδίου είναι σαφή και ρεαλιστικά και αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο. Οι σχετικοί δείκτες είναι συναφείς, αποδεκτοί και επαρκώς άρτιοι. 
            
            
               (39)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινοποιείται και αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Μπορεί να ζητηθεί τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης προς τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του σχεδίου τους.
            
            
               Υπολογισμός του κόστους
            
         
         
            
               (40)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο θ) και το τμήμα 2.9 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, η αιτιολόγηση που παρέχεται στο σχέδιο σχετικά με το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι σε μέτριο βαθμό (βαθμολόγηση Β) εύλογη και βάσιμη, σύμφωνη με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και ανάλογη προς τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
            
            
               (41)Η Ιταλία έχει παράσχει εκτιμήσεις του κόστους για όλα τα μέτρα στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τα οποία συνεπάγονται κάποιο κόστος. Συνολικά, η μεθοδολογία και οι παραδοχές που έγιναν για την επίτευξη των εκτιμήσεων κόστους είναι σαφείς και βάσιμες για τα περισσότερα μέτρα του σχεδίου, και συχνά βασίζονται σε προηγούμενα έργα παρόμοιας φύσης ή σχετικές υποστηρικτικές μελέτες. Ωστόσο, οι σχετικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία και τη βάση που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του κόστους απουσιάζουν ή είναι ελλιπείς για ορισμένα μέτρα, γεγονός που εμποδίζει την πλήρη θετική αξιολόγηση των εκτιμήσεων κόστους. Κατά συνέπεια, η αιτιολόγηση των εκτιμήσεων κόστους σχετικά με το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι εύλογη και βάσιμη σε μέτριο βαθμό. Τέλος, το ύψος του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συνάδει με την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και είναι ανάλογο προς τον αναμενόμενο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. 
            
            
               Προστασία οικονομικών συμφερόντων
            
            
               (42)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ι) και το τμήμα 2.10 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, οι ρυθμίσεις που προτείνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα πρόσθετα μέτρα που περιέχει η απόφαση αυτή επαρκούν (βαθμολόγηση Α) για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων που παρέχονται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού, ενώ οι ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης από τον εν λόγω κανονισμό και άλλα προγράμματα της Ένωσης. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων μέσων και εργαλείων για την προώθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης και των συγκρούσεων συμφερόντων, και για την προστασία των οικονομικών της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
            
            
               (43)Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και οι ρυθμίσεις που προτείνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αξιολογούνται ως επαρκώς άρτια και οι σχετικές δομές περιγράφονται με σαφήνεια. Στο σχέδιο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι παράγοντες (φορείς/οντότητες) και περιγράφονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητές τους για την εκτέλεση των καθηκόντων εσωτερικού ελέγχου. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει ανατεθεί το καθήκον του γενικού συντονισμού και έχει συσταθεί ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας στο πλαίσιο του υπουργείου, με εντολές που κατοχυρώνονται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 77 της 31ης Μαΐου 2021. Προβλέπονται ad hoc προσλήψεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. 
            
            
               (44)Τα συστήματα ελέγχου και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για τη συλλογή και διάθεση στοιχείων στους τελικούς αποδέκτες, προβλέπονται: από τα μέσα του 2022 με την εφαρμογή ενιαίου συστήματος ΤΠ (ReGiS), και έως τότε με τη χρήση μεταβατικών ρυθμίσεων ΤΠ που βασίζονται σε υφιστάμενα εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το πεδίο εφαρμογής. Η συλλογή δεδομένων βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 βασίζεται σε πληροφορίες από βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, βάσεις δεδομένων που βασίζονται στον κωδικό ταυτοποίησης προσφοράς (CIG). Ο ελεγκτικός φορέας θα πρέπει να διενεργεί επαλήθευση της συλλογής και να διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 σε σχέση με τις μεταβατικές ρυθμίσεις ΤΠ. Η δέσμευση αυτή και η σχετική έκθεση του ελεγκτικού φορέα περιλαμβάνονται ως ορόσημο στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Οι ρυθμίσεις αυτές θεωρούνται επαρκείς όσον αφορά την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της απάτης, της σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη χρήση των κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ένωσης.
            
            
               (45)Η ορθή λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων και των ρυθμίσεων καταγραφής δεδομένων και των δομών υποβολής εκθέσεων, καθώς και η μετάβαση στο ενιαίο σύστημα (ReGiS) είναι καίριας σημασίας για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των οροσήμων και την κατάρτιση αιτήσεων πληρωμής. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις ΤΠ, η πρόοδος στην ανάπτυξη ενός νέου περιβάλλοντος ΤΠ (ReGiS) και η πραγματική μετάβαση στο εν λόγω σύστημα αποθετηρίου απαιτούν ειδικό ελεγκτικό έργο ΤΠ από τον ελεγκτικό φορέα όσον αφορά την ικανότητα του ReGiS να εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο σχέδιο και ειδικότερα την ακεραιότητα των δεδομένων και τη διατήρηση της διαδρομής ελέγχου. Για το μεταβατικό σύστημα, ο ελεγκτικός φορέας υποβάλλει έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου με την πρώτη αίτηση πληρωμής. 
            
            
               (46)Για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της απάτης, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων, προβλέπεται η ενίσχυση των υφιστάμενων διατάξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου. Εκτός από τον ρόλο της Guardia di Finanza, της Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ANAC) και του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, γίνεται αναφορά στη χρήση ενιαίου κωδικού έργου και στο σύστημα ARACHNE, μεταξύ άλλων με σκοπό την αποφυγή των κινδύνων διπλής χρηματοδότησης. 
            
            
               Συνοχή του σχεδίου
            
            
               (47)Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο ια) και το τμήμα 2.11 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό (βαθμολόγηση Α) μέτρα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και έργων δημοσίων επενδύσεων που αντιπροσωπεύουν συνεκτικές δράσεις. 
            
            
               (48)Το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας παρουσιάζει ένα στρατηγικό και συνεκτικό όραμα σε όλο το εύρος του σχεδίου, με συνολική συνοχή μεταξύ των συνιστωσών και των επιμέρους μέτρων. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις σε κάθε συνιστώσα είναι συνεπείς και αλληλοενισχυόμενες, ενώ υπάρχει επίσης σημαντική συμπληρωματικότητα μεταξύ των συνιστωσών. Για παράδειγμα, σε διάφορες συνιστώσες του σχεδίου προβλέπονται μέτρα υπέρ της ενεργειακής απόδοσης ή την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στην κατανάλωση ενέργειας πέραν εκείνων που προορίζονται ειδικά για την πράσινη και την οικολογική μετάβαση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι όλες οι συνιστώσες ενσωματώνουν τη νεολαία, τη διάσταση του φύλου και την εδαφική συνοχή ως προτεραιότητες ανεξάρτητα από το ειδικό πεδίο εφαρμογής τους. Κανένα μέτρο που προτείνεται στο πλαίσιο μιας συνιστώσας δεν έρχεται σε αντίθεση ούτε υπονομεύει κάποιο άλλο μέτρο, ούτε έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών.
            
            
               Ισότητα
            
            
               (49)Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας περιλαμβάνει ορισμένα μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της χώρας στον τομέα της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών για όλους. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ισότητα των φύλων, όπως η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας ή η θέσπιση εθνικού συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων. Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα για τη στήριξη των ίσων ευκαιριών για τους νεότερους, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εγγραφής σε προγράμματα σπουδών στις θετικές επιστήμες, σε ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και στις ίσες ευκαιρίες για όλους. Τα μέτρα για την ενίσχυση των κοινωνικών και υγειονομικών κατ’ οίκον υπηρεσιών, όπως οι καινοτόμες λύσεις και ο εξοπλισμός στέγασης, αποσκοπούν στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων. Το σχέδιο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες συνιστώσες αναμένεται να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην αντιμετώπιση της ανισότητας και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νεότερους. Ωστόσο, η αναμενόμενη συμβολή για συγκεκριμένες ομάδες, όπως τα άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές ή φυλετικές μειονότητες, παραμένει ασαφής στο σχέδιο. Ιδιαίτερα όταν η αναμενόμενη συμβολή είναι μόνο έμμεση, η στενή παρακολούθηση της συγκεκριμένης εφαρμογής του σχεδίου θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, σε συνέργεια με τις εθνικές πολιτικές ισότητας, όπως η εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2021-2026.
            
            
               Αυταξιολόγηση ασφάλειας
            
            
               (50)Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, το σχέδιο περιλαμβάνει αυταξιολόγηση ασφάλειας για επενδύσεις που αφορούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και υποδομές για τη δημόσια διοίκηση. Όσον αφορά τα μέτρα συνδεσιμότητας, ιδίως την ανάπτυξη του 5G, η Ιταλία επιβεβαίωσε ότι θα διενεργήσει την εν λόγω αξιολόγηση σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη τα σενάρια συνδεσιμότητας που θα προκύψουν από τις διαδικασίες χαρτογράφησης και δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιταλία δήλωσε ότι θα αναλύσει σενάρια κινδύνου και θα εφαρμόσει μέτρα για την αποφυγή ή τον μετριασμό πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια.
            
            
               Διασυνοριακά και έργα με τη συμμετοχή περισσότερων κρατών
            
            
               (51)Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις κατά μήκος των διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη διασυνοριακή σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας με την ολοκλήρωση της παρακαμπτήριας οδού Bolzano στη γραμμή Verona-Brennero, η οποία αποτελεί σημαντικό κόμβο για την κυκλοφορία των επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ Ιταλίας και βόρειας και ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, η ανάπτυξη τουλάχιστον 3 400 χλμ. του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών θα καταστήσει δυνατή τη διαλειτουργικότητα με τα σιδηροδρομικά συστήματα άλλων κρατών μελών. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών οπτικών ινών και 5G κατά μήκος των ευρωπαϊκών διαδρόμων 5G. Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη χρηματοδότηση της συμμετοχής ιταλικών επιχειρήσεων σε εγκεκριμένα και δυνητικά σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σε συμπράξεις έρευνας και ανάπτυξης. Προβλέπει επίσης την ενδυνάμωση του δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
            
            
               Διαδικασία διαβούλευσης
            
            
               (52)Το σχέδιο υποβλήθηκε σε διαδικασία διαβούλευσης και αλληλεπίδρασης με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικών εταίρων, πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα πολιτικής. Μετά τη γνωμοδότηση του ιταλικού κοινοβουλίου σχετικά με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε η κυβέρνηση για την κατάρτιση του σχεδίου, το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε την πρώτη έκδοση στις 12 Ιανουαρίου 2021. Μετά την αλλαγή κυβέρνησης τον Φεβρουάριο του 2021, συνεχίστηκαν η εξέταση του προσχεδίου και οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία πραγματοποίησαν σειρά ακροάσεων στις οποίες συμμετείχαν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα θεσμικά όργανα και ενέκριναν σχετικές ad hoc εκθέσεις, καθώς και ψηφίσματα που διέπουν την οριστικοποίηση του σχεδίου σε αυτή τη βάση. Επιπλέον, η ίδια η κυβέρνηση διεξήγαγε διάλογο με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στο πλαίσιο της διάσκεψης κράτους-περιφερειών. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το αναθεωρημένο σχέδιο υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, το οποίο ενέκρινε τη διαβίβασή του στην Επιτροπή.
            
            
               (53)Όσον αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης κατά τη φάση υλοποίησης, το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προβλέπει τη συνέχιση τακτικών διαλόγων με τις διάφορες διοικήσεις που συμμετέχουν στην εφαρμογή του σχεδίου και με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για τον σκοπό αυτό, το μοντέλο διακυβέρνησης προβλέπει τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου με τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. Για να εξασφαλιστεί η οικειοποίηση από τους σχετικούς φορείς, είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν όλες οι τοπικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
            
         
         
            
               Θετική αξιολόγηση
            
            
               (54)Σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης της Επιτροπής σχετικά με το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όπου διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα που απαιτούνται για την υλοποίηση του σχεδίου, τα σχετικά ορόσημα, τους στόχους και τους δείκτες, καθώς και το ποσό που καθίσταται διαθέσιμο από την Ένωση για την υλοποίηση του σχεδίου με τη μορφή μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής και δανειακής στήριξης.
            
            
               Χρηματοδοτική συνεισφορά
            
            
               (55)Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας ανέρχεται σε 191 499 177 889 EUR. Δεδομένου ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και, επιπλέον, το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι υψηλότερο από τη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται για την Ιταλία, η χρηματοδοτική συνεισφορά που κατανέμεται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας θα πρέπει να ισούται με το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που διατίθεται για την Ιταλία.
            
            
               (56)Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ο υπολογισμός της μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την Ιταλία αναμένεται να επικαιροποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, θα πρέπει να καταστεί τώρα διαθέσιμο ποσό για την Ιταλία για νομική δέσμευση έως την 31η Δεκμεβρίου 2022. Εφόσον είναι αναγκαίο μετά την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να τροποποιήσει την παρούσα απόφαση ώστε να συμπεριλάβει την επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
            
            
               (57)Επιπλέον, για τη στήριξη πρόσθετων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, η Ιταλία ζήτησε δανειακή στήριξη. Ο μέγιστος όγκος του δανείου που ζητήθηκε από την Ιταλία ισούται με το 6,8 % του ακαθάριστου εθνικού της εισοδήματος το 2019 σε τρέχουσες τιμές. Το ποσό του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι υψηλότερο από τη χρηματοδοτική συνεισφορά που διατίθεται για την Ιταλία και τη ζητούμενη δανειακή στήριξη, συνολικά.
            
            
               (58)Η στήριξη που θα παρασχεθεί χρηματοδοτείται από τον δανεισμό από την Επιτροπή εξ ονόματος της Ένωσης βάσει του άρθρου 5 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου
                  6
               . Η στήριξη θα καταβληθεί σε δόσεις μόλις η Ιταλία εκπληρώσει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
            
            
               (59)Η Ιταλία έχει ζητήσει προχρηματοδότηση ύψους 13 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και 13 % του δανείου. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμο στην Ιταλία με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης, και σύμφωνα με αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και της δανειακής σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.
            
            
               (60)Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση διαδικασιών σχετικά με τη χορήγηση κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο άλλου ενωσιακού προγράμματος πλην του προγράμματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 ή διαδικασιών οι οποίες αφορούν στρεβλώσεις της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να κινηθούν, ιδίως βάσει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης. Δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κοινοποιούν στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 108 της Συνθήκης, τις τυχόν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις.
            
            
               ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
            
            
               Άρθρο 1 
                  Έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
            
            
               Εγκρίνεται η αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Οι μεταρρυθμίσεις και τα επενδυτικά έργα στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, οι ρυθμίσεις και το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οροσήμων και στόχων και των πρόσθετων οροσήμων και στόχων που σχετίζονται με την πληρωμή του δανείου, οι σχετικοί δείκτες εκπλήρωσης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, καθώς και οι ρυθμίσεις για την παροχή από την Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα τεκμηρίωσης καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 
            
            
               Άρθρο 2 
                  Χρηματοδοτική συνεισφορά
            
            
               1.Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ιταλίας χρηματοδοτική συνεισφορά με τη μορφή μη επιστρεπτέας στήριξης ύψους 68 880 513 747 EUR
                  7
               . Ποσό ύψους 47 925 096 762 EUR διατίθεται για νομική δέσμευση έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Με την επιφύλαξη ότι από την επικαιροποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 προκύπτει ποσό για την Ιταλία ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό αυτό, διατίθεται επιπλέον ποσό ύψους 20 955 416 985 EUR για νόμιμη δέσμευση από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. 
            
            
               2.Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή στην Ιταλία σε δόσεις σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. Ποσό ύψους 8 954 466 787 EUR διατίθεται ως πληρωμή προχρηματοδότησης, που ισούται με το 13 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η προχρηματοδότηση και οι δόσεις μπορούν να εκταμιευθούν από την Επιτροπή εφάπαξ ή σε περισσότερες τμηματικές καταβολές. Το ύψος των τμηματικών καταβολών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
            
            
               3.Η προχρηματοδότηση αποδεσμεύεται με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης, και σύμφωνα με αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται από την πληρωμή των δόσεων.
            
            
               4.Η αποδέσμευση των δόσεων σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και από απόφαση της Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ότι η Ιταλία έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος των νομικών δεσμεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για να είναι επιλέξιμα για πληρωμή, τα ορόσημα και οι στόχοι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2026.
            
            
               Άρθρο 3 
                  Δανειακή στήριξη
            
            
               1.Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ιταλίας δάνειο ανώτατου ύψους 122 601 810 400 EUR.
            
            
               2.Η δανειακή στήριξη διατίθεται από την Επιτροπή στην Ιταλία σε δόσεις σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. Ποσό ύψους 15 938 235 352 EUR διατίθεται ως πληρωμή προχρηματοδότησης, που ισούται με το 13 % του δανείου. Η προχρηματοδότηση και οι δόσεις μπορούν να εκταμιευθούν από την Επιτροπή εφάπαξ ή σε περισσότερες τμηματικές καταβολές. Το ύψος των τμηματικών καταβολών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. 
            
         
         
            
               3.Η προχρηματοδότηση αποδεσμεύεται με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της δανειακής σύμβασης, και σύμφωνα με αυτήν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. Η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται από την πληρωμή των δόσεων. 
            
            
               4.Η αποδέσμευση των δόσεων σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και από απόφαση της Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ότι η Ιταλία έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα πρόσθετα ορόσημα και τους στόχους που καλύπτονται από το δάνειο και έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για να είναι επιλέξιμα για πληρωμή, τα πρόσθετα ορόσημα και οι στόχοι που καλύπτονται από το δάνειο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 2026.
            
            
               Άρθρο 4 
                  Αποδέκτης 
            
            
               Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.
            
            
               Βρυξέλλες,
            
            
               
                     Για το Συμβούλιο
               
               
                     Ο Πρόεδρος
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ. 17.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25)
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Οι εν λόγω μακροοικονομικές ανισορροπίες αφορούν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 το 2019 και το 2020.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Οι εν λόγω προσομοιώσεις αντικατοπτρίζουν τον συνολικό αντίκτυπο του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU, το οποίο περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία ReactEU, καθώς και αυξημένη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων», το InvestEU, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, την αγροτική ανάπτυξη και τον μηχανισμό ReactEU. Αυτή η προσομοίωση δεν περιλαμβάνει τον πιθανό θετικό αντίκτυπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ο οποίος μπορεί να είναι σημαντικός.
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Κανονισμός (EE) αριθ. 2020/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση και τη διόρθωση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
               
               
                  
                     (6)
                  
                        ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική κατανομή μετά την αφαίρεση του αναλογικού μεριδίου της Ιταλίας στις δαπάνες του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού.
               
            
      
    ---documentbreak--- 
      
         
               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
            Βρυξέλλες, 22.6.2021
            COM(2021) 344 final
            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
            της
            Πρότασης εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου
            για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας
            {SWD(2021) 165 final}
            
               
         
         
            
               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
            
            
            
               ΤΜΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
            
            
            
               1.Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων 
            
            
               A.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1:
            
            
               Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης: Ο άξονας 1 της συνιστώσας M1C1 του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιοποίησης της ιταλικής δημόσιας διοίκησης και περιλαμβάνει επτά επενδύσεις και τρεις μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις αποσκοπούν ιδίως στα εξής: I) τον εξορθολογισμό και την εδραίωση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών της δημόσιας διοίκησης· ii) προώθηση της υιοθέτησης του υπολογιστικού νέφους, (iii) με ιδιαίτερη προσοχή στην εναρμόνιση και διαλειτουργικότητα των πλατφορμών και των υπηρεσιών δεδομένων, στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» και στην προσβασιμότητα των δεδομένων μέσω καταλόγου διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)· iv) βελτίωση της διαθεσιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας όλων των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με στόχο την αύξηση του επιπέδου υιοθεσίας και ικανοποίησης των χρηστών, v) ενίσχυση της άμυνας της Ιταλίας έναντι των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, vi) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μεγάλων κεντρικών διοικήσεων· vii) αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του άξονα αυτού αποσκοπούν ιδίως (i) στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για λύσεις τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τη δημόσια διοίκηση· ii) υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και (iii) άρση των εμποδίων στην υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους από τις δημόσιες διοικήσεις και εξορθολογισμός των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων.
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων με την επένδυση στις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων, με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και με την αύξηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), καθώς και στην «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στις ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (σύσταση ανά χώρα 3, 2020).
            
            
               Άξονας 2 — Δικαιοσύνη: Οι επιδόσεις του ιταλικού δικαστικού συστήματος απέχουν πολύ από τις επιδόσεις άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών, όπως περιγράφεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης (CEPEJ). Ο άξονας 2 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν να καταστήσουν το δικαστικό σύστημα πιο αποτελεσματικό, μειώνοντας τη διάρκεια των διαδικασιών και φέρνοντας την Ιταλία πιο κοντά στη διάμεση τιμή της ΕΕ. Η συνιστώσα αυτή αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 για τη μείωση της διάρκειας των αστικών δικών και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της διαφθοράς (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2019 και 4, 2020). Επιπλέον, η ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος είναι επίσης σημαντική για την ψηφιακή μετάβαση.
            
            
               Άξονας 3 — Δημόσια διοίκηση: Ο άξονας 3 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της ιταλικής δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας. Η Ιταλία κατατάσσεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 τόσο για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης όσο και για την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Οι μεταρρυθμίσεις της ιταλικής δημόσιας διοίκησης επηρεάστηκαν από ένα σοβαρό κενό εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων από την κορυφή προς τη βάση και την περιορισμένη αναγνώριση και διάδοση πολύτιμων καινοτομιών από τη βάση προς την κορυφή. Η διοικητική ικανότητα είναι πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού, των μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των τεκμηριωμένων μέσων χάραξης πολιτικής. Κύριος στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ιταλικών δημόσιων διοικήσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, τόσο όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο (επιλογή, ικανότητες και σταδιοδρομίες) όσο και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η γενική στρατηγική για τους διαρθρωτικούς ανθρώπινους πόρους, από τις διαδικασίες επιλογής έως τις σταδιοδρομίες. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών. Οι επενδύσεις σε νέες ψηφιακές εργαλειοθήκες και ενισχυμένες δράσεις για τη διά βίου μάθηση περιλαμβάνονται στη συνιστώσα 1 της αποστολής 1. Η συνιστώσα αυτή αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης (συστάσεις ανά χώρα 3, 2019 και ειδικές ανά χώρα συστάσεις 4, 2020).
            
            
               Άξονας 4 — Δημόσιες συμβάσεις και πληρωμές από τη διοίκηση: Ο άξονας 4 της συνιστώσας M1C1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση ορισμένων βασικών πτυχών του ιταλικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και στη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές, καθώς και περιφερειακές υγειονομικές αρχές. Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η απλούστευση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, η αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και η επιτάχυνση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, με παράλληλη διατήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές στηρίζουν, συνεπώς, την έγκαιρη υλοποίηση των υποδομών και των έργων που χρηματοδοτούνται από το σχέδιο.
            
            
               Άξονας 5 — δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Φορολογία και δημόσιες δαπάνες): Ο άξονας 5 της συνιστώσας M1C1 της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας περιλαμβάνει διάφορες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών της Ιταλίας (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 1, 2019). Όσον αφορά τα έσοδα, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων, στην ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τους φορολογούμενους και να αυξηθούν τα έσοδα για τη γενική κυβέρνηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Όσον αφορά τις δαπάνες, οι μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, με την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου για την ετήσια επανεξέταση των δαπανών, όσο και σε υποεθνικό επίπεδο, με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.
            
            
               A.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης
            
            
               Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
            
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα, τα σύνολα δεδομένων και οι εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων υψηλής αξιοπιστίας, με υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ασφάλεια, τις επιδόσεις, την κλιμακοθετησιμότητα, την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και την ενεργειακή απόδοση. Για τον σκοπό αυτό, η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία μιας προηγμένης, πλήρως περιττής, εθνικής υβριδικής υποδομής υπολογιστικού νέφους («Polo Strategico Nazionale», PSN), την πιστοποίηση ασφαλών και κλιμακούμενων δημόσιων εναλλακτικών λύσεων υπολογιστικού νέφους και τη μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.
            
            
               Η υποδομή PSN αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από πάροχο τεχνολογίας που θα επιλεγεί μέσω ευρωπαϊκού διαγωνισμού και να σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα διαλειτουργικότητας των δεδομένων που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την πρωτοβουλία Gaia-X, ώστε να καταστεί δυνατή η ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών μέσω της διασύνδεσης των εθνικών μοντέλων υπολογιστικού νέφους τους. Παρόμοιες απαιτήσεις αναμένεται να υιοθετηθούν κατά την προεπιλογή των δημόσιων παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
            
            
               Η μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών της δημόσιας διοίκησης προς το PSN ή προς ασφαλείς πιστοποιημένους δημόσιους παρόχους υπολογιστικού νέφους αναμένεται να εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις επιδόσεων, κλιμάκωσης και ευαισθησίας των δεδομένων που καθορίζονται από τις διάφορες διοικήσεις, καθεμία από τις οποίες αναμένεται να διατηρήσει την ανεξαρτησία της όσον αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών και τη διαχείριση των δεδομένων.
            
            
               Επένδυση 1.3 — Δεδομένα και διαλειτουργικότητα
            
         
         
            
               Στόχος αυτής της επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί η πλήρης διαλειτουργικότητα των βασικών συνόλων δεδομένων και υπηρεσιών σε όλες τις κεντρικές και τοπικές δημόσιες διοικήσεις, καθώς και η εναρμόνιση με άλλες χώρες της ΕΕ των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών στις οποίες δίνει προτεραιότητα η οδηγία για την ενιαία ψηφιακή πύλη.
            
            
               Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη μιας εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων («Piattaforma Digitale Nazionale Dati») η οποία θα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των συνόλων δεδομένων μέσω καταλόγου διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που θα χρησιμοποιείται από κοινού σε κεντρικές και τοπικές διοικήσεις (Επενδύσεις 1.3.1). Όταν δημιουργηθεί, η εν λόγω πλατφόρμα εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των συνόλων δεδομένων μέσω καταλόγου διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που ανταλλάσσονται μεταξύ κεντρικών και τοπικών διοικήσεων. Η πλατφόρμα συμμορφώνεται πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ.
            
            
               Επιπλέον, το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη μιας «ενιαίας ψηφιακής πύλης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724), η οποία θα εφαρμοστεί για να βοηθήσει την κεντρική διοίκηση και τη δημόσια διοίκηση να αναδιαρθρώσει διαδικασίες/διαδικασίες προτεραιότητας και να καταστήσει δυνατή την τήρηση της αρχής «μόνον άπαξ» (Επενδύσεις 1.3.2).
            
            
               Επένδυση 1.5 — Κυβερνοασφάλεια
            
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να ενισχύσει την άμυνα της Ιταλίας έναντι των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ιδίως μέσω της εφαρμογής μιας «εθνικής περιμέτρου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (PSNC), σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), και μέσω της ενίσχυσης των εθνικών ικανοτήτων κυβερνοάμυνας όσον αφορά την τεχνική επιθεώρηση και την παρακολούθηση των κινδύνων.
            
            
               Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη ενός προηγμένου, ολοκληρωμένου συστήματος, το οποίο θα διασυνδέει στενά διαφορετικές οντότητες σε ολόκληρη τη χώρα και θα συνδέει διεθνώς με εταίρους και αξιόπιστους παρόχους τεχνολογίας. Αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: I) Ενίσχυση των ικανοτήτων πρώτης γραμμής έναντι του κοινού και των εταιρειών/οντοτήτων για τη διαχείριση προειδοποιήσεων και πραγματικών περιστατικών που έχουν αναγνωριστεί από το κοινό· ii) Δημιουργία/ενίσχυση των ικανοτήτων επιθεώρησης και ελέγχου της χώρας όσον αφορά το υλισμικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται από υποκείμενα με βασικές λειτουργίες για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας/πρόληψης απειλών· iii) ενδυνάμωση των μονάδων επιβολής του νόμου και των μονάδων κυβερνοχώρου των αστυνομικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση εγκληματικών δραστηριοτήτων· iv) Ενίσχυση σημαντικά των περιουσιακών στοιχείων και των ανθρώπινων πόρων στον κυβερνοχώρο που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια και την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.
            
            
               Επένδυση 1.7 — Βασικές ψηφιακές δεξιότητες
            
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να μειωθεί το ποσοστό του σημερινού πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού, δρομολογώντας την πρωτοβουλία «Ψηφιακή πολιτική υπηρεσία», ένα δίκτυο νέων εθελοντών με διαφορετικό υπόβαθρο σε ολόκληρη την Ιταλία για την παροχή κατάρτισης σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων (Επενδύσεις 1.7.1) και ενισχύοντας το υφιστάμενο δίκτυο «Κέντρων Ψηφιακής Διευκόλυνσης» (Επενδύσεις 1.7.2).
            
            
               Τα κέντρα ψηφιακής διευκόλυνσης είναι σημεία φυσικής πρόσβασης, τα οποία συνήθως βρίσκονται σε βιβλιοθήκες, σχολεία και κοινωνικά κέντρα, τα οποία παρέχουν στους πολίτες τόσο ενδοπροσωπική όσο και διαδικτυακή κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της ψηφιακής ένταξής τους. Η πρωτοβουλία αξιοποιεί τις υπάρχουσες επιτυχημένες εμπειρίες και αποσκοπεί στη διασφάλιση ευρείας ανάπτυξης των κέντρων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Ενώ 600 κέντρα είναι ήδη ενεργά, η παρουσία τους θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω ειδικών δραστηριοτήτων κατάρτισης και νέου εξοπλισμού, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία 2,400 νέων σημείων πρόσβασης σε ολόκληρη την Ιταλία και την κατάρτιση άνω των 2 000 000 πολιτών που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Από τα 3 000 κέντρα, περίπου 1 200 θα συγκεντρωθούν στη Νότια Ιταλία. 
            
            
               Η πρωτοβουλία «Ψηφιακή πολιτική υπηρεσία» χωρίζεται σε τρία έτη και σταδιακά αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων: i) πραγματοποίηση τριών ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για έργα ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας που απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις καταχωρισμένες στο εθνικό μητρώο οργανώσεων της καθολικής πολιτικής υπηρεσίας· ii) ανάπτυξη ικανοτήτων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και δρομολόγηση έργων ψηφιακής διευκόλυνσης και ψηφιακής εκπαίδευσης, με τη δρομολόγηση 900 έργων στις τρεις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· iii) κατάρτιση και επιτόπια εμπειρία σε έργα ψηφιακής δημόσιας διοίκησης με περίπου 9 700 εθελοντές· συνδρομή και κατάρτιση 1 000 000 πολιτών που επωφελούνται από δραστηριότητες ψηφιακής διευκόλυνσης και ψηφιακής εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 900 έργων στα οποία θα εργαστούν 9 700 εθελοντές.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1 — Προμήθειες ΤΠΕ
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι η δημόσια διοίκηση μπορεί να προμηθεύεται λύσεις τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) με πιο έγκαιρο και αποτελεσματικότερο τρόπο, μέσω του εξορθολογισμού και της επιτάχυνσης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία ΤΠΕ.
            
            
               Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης αποτελείται από τρεις γραμμές δράσεων. Πρώτον, δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων που περιέχει λευκό κατάλογο των οικονομικών φορέων που είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις και δημιουργείται ειδική τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την πιστοποίηση των προμηθευτών. Δεύτερον, θα υιοθετηθεί απλουστευμένη προσέγγιση («fast track») για τον εξορθολογισμό των αγορών ΤΠΕ για έργα PNRR. Τρίτον, δημιουργείται ψηφιακή υπηρεσία δημόσιων συμβάσεων, με σκοπό i) να περιλαμβάνει μόνο πιστοποιημένους προμηθευτές (οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ)· ii) να επιτρέπουν τον ταχύ εντοπισμό προμηθευτών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη ανάγκη (π.χ. μέσω ρυθμιστή)· iii) παρέχουν διαισθητική εμπειρία χρήστη για τις διοικήσεις (π.χ. σαφής περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, συγκριτική αξιολόγηση των παρόχων). Αυτή η συνολική δομή θα βασιστεί στις υφιστάμενες ικανότητες της CONSIP, της ιταλικής κρατικής οντότητας για τις δημόσιες συμβάσεις.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.2 — Στήριξη μετασχηματισμού
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των κεντρικών και τοπικών δημόσιων διοικήσεων μέσω της δημιουργίας ενός ειδικού «γραφείου ψηφιακού μετασχηματισμού PA». Το γραφείο μετασχηματισμού αποτελείται από μια προσωρινή δεξαμενή πόρων με επάρκεια στην τεχνολογία, η οποία συντονίζει και στηρίζει την προσπάθεια μετάβασης και την κεντρική διαπραγμάτευση «πακέτων» πιστοποιημένης εξωτερικής στήριξης. Επιπλέον, το μέτρο προβλέπει τη σύσταση εταιρείας με επίκεντρο την ανάπτυξη λογισμικού & τη διαχείριση λειτουργιών για τη στήριξη της ψηφιακής αναβάθμισης των κεντρικών διοικήσεων. Το γραφείο μετασχηματισμού στηρίζει ιδίως τη δημόσια διοίκηση στην υλοποίηση των επενδύσεων 1.1 έως 1.7 που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα και υποστηρίζει επίσης την υλοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στην αποστολή 6.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.3 — Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η άρση των εμποδίων στην υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους και ο εξορθολογισμός της γραφειοκρατίας που επιβραδύνει τις διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, με τη θέσπιση ενός συνόλου κινήτρων και υποχρεώσεων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος και την άρση των διαδικαστικών περιορισμών στην ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών.
            
            
               Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τρεις άξονες δράσης. Πρώτον, δεδομένου ότι οι λύσεις υπολογιστικού νέφους θα ενισχύσουν την οικονομική αποδοτικότητα των δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), μετά από μια προκαθορισμένη «περίοδο χάριτος» (π.χ. τρία έτη μετά την έναρξη του μετασχηματισμού), οι διοικήσεις που δεν συμμορφώθηκαν με τον μετασχηματισμό του υπολογιστικού νέφους αντιμετωπίζουν περιορισμό στον προϋπολογισμό τους για δαπάνες ΤΠΕ. 
            
            
               Δεύτερον, στο πλαίσιο των κινήτρων για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, θα αναθεωρηθούν οι ισχύοντες κανόνες δημόσιας λογιστικής για τις δαπάνες που σχετίζονται με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Δεδομένου ότι η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος συνεπάγεται επί του παρόντος μεταφορά προϋπολογισμών από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επιχειρησιακές δαπάνες, οι δημόσιοι λογιστικοί κανόνες για τις δαπάνες που σχετίζονται με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να μην αποθαρρύνεται η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος για τις δημόσιες διοικήσεις.
            
            
               Τρίτον, οι κανόνες που σχετίζονται με τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τα ανοικτά δεδομένα και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ οι ισχύουσες διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων απλοποιούνται για τον εξορθολογισμό των διαδικαστικών πτυχών και την επιτάχυνση της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, η ψηφιακή κατοικία επανεξετάζεται και ενσωματώνεται στο εθνικό μητρώο κατοίκων (ANPR), ώστε να καταστεί δυνατή η συγκεκριμένη και ασφαλής ψηφιακή αλληλογραφία μεταξύ πολιτών και δημόσιων διοικήσεων.
            
         
         
            
               Άξονας 2 — Δικαιοσύνη
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.4 — Αστική δικαιοσύνη
            
            
               Η μεταρρύθμιση επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών με τον προσδιορισμό ενός ευρέος φάσματος αγωγών για τη μείωση του αριθμού των εισερχόμενων υποθέσεων στα δικαστήρια, με την απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, με τη μείωση των καθυστερήσεων και με την αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων. Η μείωση του αριθμού των εισερχόμενων υποθέσεων στα δικαστήρια επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της διαμεσολάβησης, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της διαιτησίας και της επανεξέτασης του ισχύοντος συστήματος ποσοτικού προσδιορισμού και είσπραξης των δικαστικών εξόδων. Η απλούστευση επιδιώκεται με την ενίσχυση των «διαδικασιών φιλτραρίσματος» στο επίπεδο της προσφυγής, με την επέκταση των υποθέσεων στις οποίες ο μοναδικός δικαστής είναι αρμόδιος να αποφανθεί, διασφαλίζοντας την πραγματική εφαρμογή δεσμευτικών προθεσμιών για τις διαδικασίες. Η αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και κινήτρων για την επίτευξη τυπικών επιδόσεων σε όλα τα δικαστήρια. Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης τη μείωση των καθυστερήσεων στα πολιτικά δικαστήρια, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί χάρη στην προβλεπόμενη προσωρινή πρόσληψη που περιλαμβάνεται στη συνιστώσα των επενδύσεων. 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.5 — Ποινική δικαιοσύνη
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί κυρίως στη μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών με τον προσδιορισμό ενός ευρέος φάσματος δράσεων μέσω της απλούστευσης των υφιστάμενων διαδικασιών και της αύξησης της παραγωγικότητας των δικαστηρίων. Η απλούστευση επιδιώκεται με την επέκταση της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών, τη διεύρυνση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας, τον καθορισμό προθεσμιών για τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, την επανεξέταση του συστήματος κοινοποίησης ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερο. Η αύξηση της παραγωγικότητας των δικαστηρίων επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης και κινήτρων για την επίτευξη τυπικών επιδόσεων σε όλα τα δικαστήρια. 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.6 — Αφερεγγυότητα
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση και την ενίσχυση των διαδικασιών αφερεγγυότητας με τη θέσπιση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης πριν από την αφερεγγυότητα, την εξειδίκευση των δικαστηρίων και των προδικαστικών φορέων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φάσεων των διαδικασιών αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της εξειδίκευσης των μελών των δικαστικών και διοικητικών αρχών. 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.7 — Φορολογικά δικαστήρια
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας και να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων αναίρεσης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.8 — Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος
            
            
               Η μεταρρύθμιση προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων και την πλήρη ηλεκτρονική ροή εργασιών για αστικές διαδικασίες. Στοχεύει επίσης στην ψηφιοποίηση των πρωτοβάθμιων ποινικών διαδικασιών, εξαιρουμένων των προκαταρκτικών ακροάσεων. Τέλος, αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ελεύθερης, πλήρως προσβάσιμης και αναζητήσιμης βάσης δεδομένων για τις αποφάσεις αστικού δικαίου σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
            
            
               Επένδυση 1.8 — Διαδικασίες πρόσληψης για αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
            
            
               Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην ανάληψη δράσης στο εγγύς μέλλον σχετικά με οργανωτικούς παράγοντες, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις υπό ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις να παράγουν ταχύτερα αποτελέσματα, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και επιτυγχάνοντας παράλληλα μια μετασχηματιστική αλλαγή μέσω των έκτακτων πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του σχεδίου. Το οργανωτικό εργαλείο, το οποίο ονομάζεται «γραφείο της δίκης», συνίσταται στη σύσταση (ή όπου υπάρχει ήδη η ενίσχυση) ομάδων υποστήριξης για τους δικαστές (μέσω προσωρινής πρόσληψης), με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου εκδίκασης στην Ιταλία. Το μέτρο αυτό θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα της δικαιοσύνης με την υποστήριξη των δικαστών στις συνήθεις δραστηριότητες της μελέτης, της νομικής έρευνας, της σύνταξης πράξεων, της οργάνωσης των φακέλων και, ως εκ τούτου, θα επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρωθούν στα πιο σύνθετα καθήκοντα. Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης κατάρτιση για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης στο δικαστικό σύστημα. 
            
            
               Άξονας 3 — Δημόσια διοίκηση
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.9 — Μεταρρύθμιση της δημόσιας απασχόλησης και απλούστευση
            
            
               Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα ακολουθούν μια διττή προσέγγιση. Βραχυπρόθεσμα, λαμβάνονται επείγοντα μέτρα για τη βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης από την RRF όσον αφορά τη διακυβέρνηση του σχεδίου και την άμεση βοήθεια προς τις δημόσιες διοικήσεις, οι οποίες στερούνται διοικητικής ικανότητας. Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και μια στρατηγική ανθρώπινων πόρων με στόχο τη μετασχηματιστική αλλαγή για τη δημόσια διοίκηση στο σύνολό της. Στο πλαίσιο του καθορισμού στρατηγικών σχεδίων για τους ανθρώπινους πόρους, καθορίζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό: επικαιροποίηση των προφίλ εργασίας (επίσης ενόψει της διπλής μετάβασης)· μεταρρύθμιση των διαδικασιών πρόσληψης ώστε να είναι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές· μεταρρύθμιση της ανώτατης δημόσιας διοίκησης με σκοπό την ομοιογένεια των διαδικασιών διορισμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση· ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της διά βίου μάθησης και των μηχανισμών επιβράβευσης ή συγκεκριμένων επαγγελματικών σταδιοδρομιών· τον καθορισμό ή την επικαιροποίηση των αρχών δεοντολογίας των δημόσιων διοικήσεων· ενίσχυση της δέσμευσης για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· και μεταρρύθμιση της οριζόντιας και κάθετης κινητικότητας του προσωπικού. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει επείγοντα μέτρα για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή εφαρμογή των ΠΕΠ.
            
            
               Η μεταρρύθμιση της απλούστευσης καταργεί τις άδειες που δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, καθώς και την κατάργηση περιττών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων που δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, εφαρμόζει τη θέσπιση μηχανισμού σιωπηρής συναίνεσης, την καθιέρωση απλής επικοινωνίας και την υιοθέτηση ενιαίων καθεστώτων κοινών με τις περιφέρειες και τους δήμους. 
            
            
               Η μεταρρύθμιση της απλούστευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τη διαλειτουργικότητα των διαδικασιών επιχειρήσεων και κατασκευών (SUAP & SUE)· την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου δεικτών επιδόσεων προσανατολισμένων στα αποτελέσματα· και τον καθορισμό ενός συνόλου βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για την καθοδήγηση των οργανωτικών αλλαγών στις διοικήσεις. 
            
            
               Κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής τίθεται σε λειτουργία σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF. 
            
            
               Επένδυση 1.9 — Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
            
         
         
            
               Η επένδυση συνίσταται στην προσωρινή πρόσληψη ομάδας εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις διοικήσεις και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων ΠΠΑ, τα οποία θα αναπτυχθούν σε βάση ανάγκης. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα προγράμματα κατάρτισης των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανάπτυξης ικανοτήτων. 
            
            
               Άξονας 4 — Δημόσιες συμβάσεις και πληρωμές από τις δημόσιες διοικήσεις
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.10 — Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
            
            
               Το πρώτο βήμα αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται στην έγκριση μιας πρώτης δέσμης επειγόντων μέτρων απλούστευσης με νομοθετικό διάταγμα έως τα τέλη Μαΐου 2021 με σκοπό: απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών· να καταχωρίζει τις συμβάσεις στη βάση δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC)· δημιουργία ειδικών γραφείων αρμόδιων για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα υπουργεία, τις περιφέρειες και τις μητροπολιτικές πόλεις· καθορισμός στόχου για τη μείωση του χρόνου μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης και μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης της υποδομής· και παροχή κινήτρων για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών κατά τη φάση εκτέλεσης των συμβάσεων. Πριν από το τέλος του 2021, ο Ενιαίος Οργανισμός Συντονισμού για την πολιτική δημοσίων συμβάσεων θα διαθέτει επαρκές επίπεδο στελέχωσης και θα υιοθετεί στρατηγική επαγγελματοποίησης που θα παρέχει κατάρτιση σε διάφορα επίπεδα· τα δυναμικά συστήματα αγορών καθίστανται διαθέσιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις· και η ANAC ολοκληρώνει την άσκηση των προσόντων των αναθετουσών αρχών.
            
            
               Το δεύτερο στάδιο αυτής της μεταρρύθμισης συνίσταται σε μια σειρά τροποποιήσεων του κώδικα δημοσίων συμβάσεων που θα εφαρμοστούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023, με δράσεις που αποσκοπούν: μείωση του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών· απαίτηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως βασικής απαίτησης για τη συμμετοχή στην πανεθνική αξιολόγηση της ικανότητας προμήθειας· και την παροχή της δυνατότητας στην εθνική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς να επανεξετάζει τα προσόντα των αναθετουσών αρχών. Το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης είναι επίσης η περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών και ο καθορισμός απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας. Η μεταρρύθμιση θα μειώσει επίσης τους περιορισμούς στη δυνατότητα υπεργολαβίας, που επί του παρόντος περιείχε τον κώδικα δημοσίων συμβάσεων.
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται επίσης στη θέση σε λειτουργία του εθνικού συστήματος δημόσιων ηλε-συμβάσεων έως το τέλος του 2023.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.11 — Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη διασφάλιση ότι έως το 2023 (i) οι δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πληρώνουν εντός 30 ημερών και (ii) οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές θα πληρώνουν εντός 60 ημερών. Για να διασφαλιστεί η διαρθρωτική επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων πληρωμών, η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται επίσης στη διασφάλιση ότι το 2024, i) οι δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να πληρώνουν εντός 30 ημερών και ii) οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές θα συνεχίσουν να πληρώνουν εντός 60 ημερών.
            
            
               Άξονας 5 — δημοσιονομικές-διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (Φορολογία και δημόσιες δαπάνες)
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.12 — Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
            
            
               Θα θεσπιστούν διάφορα μέτρα για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της στόχευσης των λογιστικών και άλλων ελέγχων, όπως: i) τη δημιουργία της βάσης δεδομένων και της ειδικής υποδομής ΤΠ για τη δημοσίευση της προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ· ii) βελτίωση της ποιότητας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις «επιστολές συμμόρφωσης», μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση των ψευδώς θετικών και τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων που αποστέλλονται στους φορολογούμενους· iii) μεταρρύθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης των ιδιωτικών παρόχων να αποδεχθούν ηλεκτρονικές πληρωμές· iv) ολοκλήρωση της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης και ανάλυσης μαζικών δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης κινδύνου στην οποία βασίζεται η διαδικασία επιλογής για τους ελέγχους. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές και να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Οργανισμού Εσόδων, το προσωπικό του θα αυξηθεί κατά 4113 μονάδες, σύμφωνα με το «Σχέδιο επιδόσεων 2021-2023» του Οργανισμού. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα προβεί σε επανεξέταση των πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής από την παράλειψη έκδοσης τιμολογίων στους πλέον εκτεθειμένους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κινήτρων προς τους καταναλωτές, και θα λάβει αποτελεσματικά μέτρα με βάση τα πορίσματα της επανεξέτασης, με μια φιλόδοξη δέσμευση για μείωση της τάσης διαφυγής.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.13 — Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
            
            
               Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του ρόλου του Υπουργείου Οικονομικών και της διαδικασίας εκ των υστέρων αξιολόγησης, καθώς και με τη βελτίωση της πρακτικής της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση να αναληφθούν, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ετήσιες επανεξετάσεις των δαπανών κατά την περίοδο 2023-2025, για την επίτευξη εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων με σκοπό τη στήριξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και/ή τη χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη των φόρων ή των δημόσιων δαπανών.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.14 — Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου
            
            
               Η μεταρρύθμιση συνίσταται στην ολοκλήρωση του «φορολογικού φεντεραλισμού», όπως προβλέπεται από τον νόμο 42/2009 της αντιπροσωπείας, με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας των δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, τη διάθεση πόρων σε υποεθνικές κυβερνήσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και την ενθάρρυνση της αποτελεσματικότητας των δαπανών σε υποεθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση καθορίζει τις σχετικές παραμέτρους και εφαρμόζει τον δημοσιονομικό φεντεραλισμό για τις περιφέρειες με κανονικό καθεστώς, τις επαρχίες και τις μητροπολιτικές πόλεις.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.15 — Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα με την εφαρμογή ενιαίου συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τον δημόσιο τομέα. Η μεταρρύθμιση οδηγεί στην ολοκλήρωση του εννοιολογικού πλαισίου αναφοράς για το σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται από την Eurostat, τη δέσμη προτύπων λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και το πολυδιάστατο λογιστικό σχέδιο. Η μεταρρύθμιση συμπληρώνεται από τον πρώτο κύκλο κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τους εκπροσώπους 18,000 δημόσιων φορέων.
            
            
            
               A.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
         
         
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                     
                        / στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα
                     
                     
                        μετρική
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1: Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διαταγμάτων νόμου για τη μεταρρύθμιση του 1.1 «ICT Procurement»
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων ΤΠΕ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν νομοθετικές παρεμβάσεις στο νομοθετικό διάταγμα περί απλουστεύσεων («Decreto Legge semplificazioni»). Οι διατάξεις αυτές ορίζουν:
                     
                     
                        i) Τη δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων και για τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων για αγορές αγαθών και υπηρεσιών πληροφορικής, ιδίως βάσει τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους, καθώς και υπηρεσιών συνδεσιμότητας, που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει με τους πόρους που προβλέπονται για την υλοποίηση έργων PNRR·
                     
                     
                        ii) Διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων βάσεων δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οι οργανισμοί πιστοποίησης που συμμετέχουν στη διαδικασία επαλήθευσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 80 του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων·
                     
                     
                        iii) Τη δημιουργία εικονικού αρχείου οικονομικών φορέων στους οποίους παρουσιάζονται τα δεδομένα για την επαλήθευση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 80, επιτρέποντας τον καθορισμό λευκού καταλόγου οικονομικών φορέων για τους οποίους έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επαλήθευση.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3: Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διαταγμάτων νόμου για τη μεταρρύθμιση 1.3 «Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα»
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την πρώτη μεταρρύθμιση του υπολογιστικού νέφους και τη μεταρρύθμιση της διαλειτουργικότητας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        Εκτελεστικές κανονιστικές πράξεις που αφορούν ιδίως i) τον κανονισμό Agenzia per l’Italia digitale (AgID) για την Polo Strategico Nazionale (PSN) (που προβλέπεται στο άρθρο 33 septies του νομοθετικού διατάγματος 179/212) και ii) κατευθυντήριες γραμμές της AgID για τη διαλειτουργικότητα (που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 50 ter του Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
                     
                     
                        Τροποποιήσεις του άρθρου 50 της CAD:
                     
                     
                        i) κατάργηση της υποχρέωσης σύναψης συμφωνιών-πλαισίων για τις διοικήσεις που έχουν πρόσβαση στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων·
                     
                     
                        ii) διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής: η μεταφορά δεδομένων από ένα σύστημα πληροφοριών σε άλλο δεν μεταβάλλει την κυριότητα των δεδομένων και την επεξεργασία τους, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των δημόσιων διοικήσεων που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.
                     
                     
                        Τροποποιήσεις στο Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα:
                     
                     
                        i) κατάργηση της άδειας που απαιτείται για την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα·
                     
                     
                        ii) διαγραφή της αναφοράς στις συμφωνίες-πλαίσια στο άρθρο 72.
                     
                     
                        Τροποποιήσεις στο άρθρο 33 septies του νομοθετικού διατάγματος 179/2012:
                     
                     
                        i) να εισαγάγει τη δυνατότητα της AgID να ρυθμίσει με τον κανονισμό Centri Elaborazione Dati (CED) και τους κανονισμούς για το υπολογιστικό νέφος τους όρους και τις μεθόδους με τις οποίες οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να πραγματοποιούν τις μεταναστεύσεις ΚΕΕ·
                     
                     
                        ii) να θεσπίσουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μετάβασης στο νέφος.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση του Polo Strategico Nazionale (PSN)
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, από το Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης (MITD)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η πλήρης ολοκλήρωση του συνολικού έργου επιτυγχάνεται όταν όλες οι στοχευόμενες δημόσιες διοικήσεις ολοκληρώσουν τη μετάβαση των προσδιορισμένων σειρών δεδομένων προς το Polo Strategico Nazionale (PSN) και ολοκληρωθεί επιτυχώς η δοκιμή τεσσάρων δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει την έναρξη της διαδικασίας μετάβασης των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών των στοχευμένων δημόσιων διοικήσεων προς το PSN.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση του Υπουργείου Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης (MITD) που καταδεικνύει την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η πλατφόρμα επιτρέπει στους οργανισμούς:
                     
                     
                        να δημοσιεύουν τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών τους (API) στον κατάλογο API της πλατφόρμας·
                     
                     
                        — κατάρτιση και υπογραφή συμφωνιών ψηφιακής διαλειτουργικότητας μέσω της πλατφόρμας·
                     
                     
                        — να επαληθεύσει και να εγκρίνει την πρόσβαση API χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες της πλατφόρμας·
                     
                     
                        — επικύρωση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
                     
                  
                  
                     
                        Πράξη διοικητικού καταστατικού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το ορόσημο επιτυγχάνεται με (1) τη μετατροπή σε νόμο του νομοθετικού διατάγματος για τη σύσταση της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης· (2) τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα του πρωθυπουργικού διατάγματος (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) που περιέχει την εσωτερική ρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αρχική ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση που καταδεικνύει την πλήρη αρχιτεκτονική των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το ορόσημο επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της λεπτομερούς αρχιτεκτονικής του συνόλου του οικοσυστήματος της εθνικής αρχιτεκτονικής κυβερνοασφάλειας (δηλαδή μιας εθνικής
                     
                     
                        Κέντρο ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών (ISAC), δίκτυο ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), εθνικό HyperSOC, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων ενσωματωμένη στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης/μηχανικής μάθησης (AI/ML) για την ανάλυση περιστατικών κυβερνοασφάλειας σε εθνικό επίπεδο).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
                     
                  
                  
                     
                        Παρασχέθηκε τεκμηρίωση που αποδεικνύει τις προσδιοριζόμενες διεργασίες και διαδικασίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των εργαστηρίων και την υποβολή εκθέσεων που αποδεικνύουν την ενεργοποίηση τουλάχιστον ενός εργαστηρίου.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το ορόσημο επιτυγχάνεται με:
                     
                     
                        i) Προσδιορισμός από την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας του τόπου όπου θα δημιουργηθούν τα εργαστήρια και τα κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης, τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων που θα προσληφθούν, τον πλήρη καθορισμό των διαδικασιών και διαδικασιών που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των εργαστηρίων.
                     
                     
                        ii) Ενεργοποίηση ενός εργαστηρίου.
                     
                     
                        Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται για τη σύσταση και ενεργοποίηση των εργαστηρίων ελέγχου εποπτεύονται από το Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) με το CVCN (εθνικό εργαστήριο ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) και ενσωματώνονται στο Κέντρο Αξιολόγησης (CV) από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ενεργοποίηση κεντρικής μονάδας ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας των PSNC & NIS
                     
                  
                  
                     
                        Υποβολή εκθέσεων που καταδεικνύουν την έναρξη λειτουργίας της κεντρικής μονάδας ελέγχου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Μια εσωτερική μονάδα ορίζεται στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας, με την εντολή να εκτελεί τις δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας ελέγχου που θα λογοδοτεί για τα μέτρα ασφαλείας του PSNC & NIS.
                     
                     
                        Οι διαδικασίες, η υλικοτεχνική υποστήριξη και οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις τυποποιούνται σε επαρκή τεκμηρίωση με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρησιακές διεργασίες, δηλαδή στους κανόνες εμπλοκής, στις διαδικασίες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.
                     
                     
                        Τα εργαλεία ΤΠ συλλέγουν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα δεδομένα ελέγχου και αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται από τη μονάδα ελέγχου.
                     
                     
                        Παρέχεται τεκμηρίωση στην οποία αναφέρεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης των εργαλείων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υποστήριξη της αναβάθμισης των δομών ασφαλείας T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον πέντε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των δομών ασφάλειας που ολοκληρώθηκαν στους τομείς της εθνικής περιμέτρου ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο (PSNC) και των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS).
                     
                     
                        Οι τύποι παρέμβασης περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις των επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας (Security Operating Center — SOCs), βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοάμυνας και ικανότητες εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (παροχή πόσιμου νερού).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2: Στήριξη του μετασχηματισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της σύστασης της ομάδας μετασχηματισμού και της NewCo
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στη νομική πράξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη δημιουργία του Γραφείου Μετασχηματισμού και την έναρξη ισχύος της νομικής πράξης για τη δημιουργία της NewCo
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Για τη σύσταση του γραφείου μετασχηματισμού, οι αναγκαίες νομικές πράξεις περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        -Δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος «reclutamento» (έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο αριθ. 22 της 4ης Ιουνίου 2021 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα («Gazzetta Ufficiale») στις 10 Ιουνίου 2021)·
                     
                     
                        -Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος·
                     
                     
                        -Την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων στους εμπειρογνώμονες (σε προσωρινή βάση για τη διάρκεια της RRF).
                     
                     
                        Για τη NewCo, τα βασικά βήματα που απαιτούνται περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        -Νομοθετική εξουσιοδότηση·
                     
                     
                        -Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) που επιτρέπει τη σύσταση της εταιρείας και καθορίζει τους στόχους, το μετοχικό κεφάλαιο, τη διάρκεια και τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας·
                     
                     
                        -Σύσταση της εταιρείας με συμβολαιογραφική πράξη·
                     
                     
                        -Πράξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας — καταστατικό και διάφοροι κανονισμοί.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6 Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων μέσω σύμβασης με πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει συνολικά πέντε ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής δεδομένων όσο και για τη σύνταξη των αλγορίθμων της μονάδας ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Δημοσίευση της ανατεθείσας σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και της δημοσίευσης σε εθνική κλίμακα νέων εργαλείων στην πρώτη ενότητα ανάλυσης (ραχοκοκαλιά ΤΠ).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.2:
                     
                     
                        Ενιαία ψηφιακή πύλη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ενιαία ψηφιακή πύλη
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος θα επιτευχθεί όταν στην Ιταλία οι 21 διοικητικές διαδικασίες προτεραιότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724.
                     
                     
                        Πιο συγκεκριμένα:
                     
                     
                        α) η ταυτοποίηση των χρηστών, η παροχή πληροφοριών και δικαιολογητικών, η υπογραφή και η τελική υποβολή θα γίνουν ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, μέσω διαύλου εξυπηρέτησης που επιτρέπει στους χρήστες να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαδικασία με εύχρηστο και δομημένο τρόπο,
                     
                     
                        β) στους χρήστες παρέχεται αυτόματη απόδειξη παραλαβής, εκτός εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδοθεί αμέσως·
                     
                     
                        γ) το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραδίδεται ηλεκτρονικά ή, όταν είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, παραδίδεται με υλικά μέσα·
                     
                     
                        στους χρήστες παρέχεται ηλεκτρονική κοινοποίηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.6:
                     
                     
                        Η κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσιών M1
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση του Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) σε συνεργασία με πανεπιστήμια, στην οποία περιγράφεται η υλοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τριών πιλοτικών σχεδίων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν υλοποιηθεί τρία πιλοτικά έργα που αποσκοπούν στη δοκιμή της κινητικότητας ως λύσης υπηρεσιών σε τεχνολογικά προηγμένες μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                     
                        Κάθε διάλυμα χρησιμοποιήθηκε από τουλάχιστον 1 000 χρήστες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου.
                     
                     
                        Κάθε δοκιμαστικό σχέδιο είναι ανοικτό σε τουλάχιστον 1000 χρήστες, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό σε εθελοντική βάση και με δικά τους έξοδα και να παρέχουν την ατομική αξιολόγηση, με δυνατότητα επιλογής και αγοράς υπηρεσιών κινητικότητας μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.
                     
                     
                        Η υπηρεσία MaaS, μέσω ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας, προτείνει στον πολίτη/χρήστη την καλύτερη ταξιδιωτική λύση με βάση τις ανάγκες του, αξιοποιώντας την ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων επιλογών κινητικότητας (τοπικές δημόσιες μεταφορές, κοινή χρήση, θαλάμους, ενοικίαση αυτοκινήτου), ώστε να βελτιστοποιηθεί η ταξιδιωτική εμπειρία τόσο όσον αφορά τον προγραμματισμό (διατροπικός σχεδιασμός διαδρομών και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις ώρες και τις αποστάσεις) όσο και όσον αφορά τη χρήση (κράτηση και πληρωμή των υπηρεσιών).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.5 Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα προς ανάλυση σε αποθήκη δεδομένων T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με το σύστημα διοικητικής δικαιοδοσίας (όπως ποινές, γνωμοδοτήσεις και διατάγματα) πλήρως διαθέσιμα σε αποθήκη δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6 Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, μέσω της σύναψης σύμβασης με πάροχο συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει πέντε πρόσθετους ανθρώπινους πόρους (συνολικά δέκα) υπεύθυνους τόσο για τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των δεδομένων όσο και για τη σύνταξη των αλγορίθμων της μονάδας ανάλυσης μαζικών δεδομένων. Δημοσίευση της ανατεθείσας σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και της δημοσίευσης σε εθνική κλίμακα νέων εργαλείων στην πρώτη ενότητα ανάλυσης (ραχοκοκαλιά ΤΠ).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.5 Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα προς ανάλυση σε αποθήκη δεδομένων T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        800 000
                     
                  
                  
                     
                        2 500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός δικαστικών εγγράφων που σχετίζονται με το σύστημα διοικητικής δικαιοδοσίας (όπως αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και διατάγματα) πλήρως διαθέσιμα σε αποθήκη δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 100 κεντρικές αρχές δημόσιας διοίκησης και τοπικής υγειονομικής περίθαλψης (Aziende Sanitarie Locali) έχουν μεταφερθεί πλήρως στις υποδομές (Polo Strategico Nazionale). Η πλήρης μετάβαση μπορεί να συνεπάγεται για κάθε θεσμικό όργανο ένα μείγμα: χωρίς υπολογιστικό νέφος σε αμιγείς φιλοξενίες, ανελκυστήρες και μεταβάσεις, αναβάθμιση σε υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) και λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Η μετάβαση στο Polo Strategico Nazionale μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ΤΠ του λογισμικού «in-premise» που ανήκει σε κάθε δημόσια διοίκηση που μεταναστεύει. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να ποικίλλουν από την απλή φιλοξενία και την ανύψωση και μεταστροφή του λογισμικού που δεν είναι έτοιμο για υπολογιστικό νέφος έως τη μετάβαση στο IaaS, το PaaS και το SaaS για λογισμικό έτοιμο για υπολογιστικό νέφος. Το PSN προσφέρει σε κάθε μεταναστευτική δημόσια διοίκηση όλες τις μεταναστευτικές στρατηγικές που είναι επιλέξιμες για να ληφθεί υπόψη ο στόχος «μετανάστευση προς το Polo Strategico Nazionale».
                     
                     
                        Το σύνολο των δημόσιων διοικήσεων «που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής» περιλαμβάνει:
                     
                     
                        • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (όπως το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης)
                     
                     
                        • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που φιλοξενούν δεδομένα σε παρωχημένα κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για την «ετοιμότητα υπολογιστικού νέφους»
                     
                     
                        • Οι τοπικές υγειονομικές αρχές (Aziende Sanitarie Locali) που βρίσκονται στην κεντρική και νότια Ιταλία δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1:
                     
                     
                        Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        400
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος αυτός συνίσταται στην επίτευξη τουλάχιστον 400 διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που εφαρμόζονται από τους οργανισμούς, δημοσιεύονται στον κατάλογο API και ενσωματώνονται στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων. Οι API που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής έχουν ήδη χαρτογραφηθεί. Οι δημοσιευμένες API έχουν αντίκτυπο στους ακόλουθους τομείς:
                     
                     
                        i) Στο τέλος της 31 Δεκεμβρίου 2023: υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης προτεραιότητας και δημοσιονομική συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εθνικών μητρώων (όπως το μητρώο πληθυσμού και το μητρώο δημόσιας διοίκησης)·
                     
                     
                        ii) Στο τέλος της 31 Δεκεμβρίου 2024: οι υπόλοιπες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και η δημοσιονομική συμμόρφωση.
                     
                     
                        Κάθε εφαρμογή και τεκμηρίωση API συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας και υποστηρίζει το πλαίσιο της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων· η προαναφερόμενη πλατφόρμα θα παρέχει λειτουργικές δυνατότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υποστήριξη της αναβάθμισης των δομών ασφαλείας T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 50 παρεμβάσεις ενίσχυσης στους τομείς της εθνικής περιμέτρου ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο (PSNC) και των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS).
                     
                     
                        Οι τύποι παρεμβάσεων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα επιχειρησιακά κέντρα ασφάλειας (Security Operating Center — SOCs), τις βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοάμυνας και τις ικανότητες εσωτερικής παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΑΔΠ και PSNC. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν ιδιαίτερα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος (παροχή πόσιμου νερού).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση που αποδεικνύει την πλήρη ενεργοποίηση των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το ορόσημο αυτό ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση των τομεακών ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), τη διασύνδεσή τους με την ιταλική ομάδα αντιμετώπισης συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (CSIRT) και το κέντρο ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών (ISAC), την ενσωμάτωση τουλάχιστον 5 επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας (SOC) με το εθνικό ΥΠΕΝ, την πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού και τις υπηρεσίες ασφάλισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, κέντρα αξιολόγησης
                     
                  
                  
                     
                        Υποβολή εκθέσεων, που καταδεικνύουν την πλήρη ενεργοποίηση τουλάχιστον 10 εργαστηρίων, των 2 κέντρων αξιολόγησης (CV) και την ενεργοποίηση του εργαστηρίου πιστοποίησης της ΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ενεργοποίηση τουλάχιστον 10 εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης, από τα 2 κέντρα αξιολόγησης (CV), και ενεργοποίηση του εργαστηρίου πιστοποίησης της ΕΕ.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης λειτουργία της κεντρικής μονάδας ελέγχου των PSNC & μέτρων ασφαλείας της NIS με την ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Υποβολή εκθέσεων, εκθέσεις επιθεώρησης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης λειτουργία της Κεντρικής Ελεγκτικής Μονάδας με την ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 ελέγχων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.6:
                     
                     
                        Η κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσιών M2
                     
                  
                  
                     
                        Πιλοτικά αποτελέσματα αξιολογούμενα από το Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) σε συνεργασία με πανεπιστήμια
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ορόσημο αναφέρεται στην υλοποίηση του δεύτερου κύματος επτά πιλοτικών σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή της κινητικότητας ως λύσεων εξυπηρέτησης σε τομείς «ακολούθων».
                     
                     
                        Οι δήμοι αναμένεται να αξιοποιήσουν την εμπειρία των πόλεων που είναι έτοιμες για ψηφιακή χρήση και επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύματος. Το 40 % των δοκιμαστικών σχεδίων υλοποιούνται στον Νότο.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7.1:
                     
                     
                        Ψηφιακή Υπηρεσία Πολιτών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πολίτες που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από μη κερδοσκοπικούς πιστοποιημένους φορείς και εθελοντές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από μη κερδοσκοπικούς πιστοποιημένους φορείς και εθελοντές.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6: Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Να εξελιχθούν τα λειτουργικά συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση των συστημάτων ΤΠ όσον αφορά τις νέες λειτουργίες, τις επιδόσεις και την εμπειρία των χρηστών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Σταδιακή έκδοση (σε ετήσια βάση) νέων λειτουργικών δυνατοτήτων των επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί ο επίκαιρος χαρακτήρας τους σύμφωνα με ταχέως μεταβαλλόμενα νομικά σενάρια, τα οποία σχετίζονται επίσης με την πανδημία.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        280
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 280 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και τοπικές αρχές Healtchare (Aziende Sanitarie Locali) μετανάστευσαν στο «Polo Strategico Nazionale» (συνδυασμός: χωρίς υπολογιστικό νέφος σε αμιγείς φιλοξενίες, ανελκυστήρες και μεταβάσεις, αναβάθμιση σε υποδομή ως υπηρεσία (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) και λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Η μετάβαση στο Polo Strategico Nazionale μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής ΤΠ του λογισμικού «in-premise» που ανήκει σε κάθε δημόσια διοίκηση που μεταναστεύει. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να ποικίλλουν από την απλή φιλοξενία και την ανύψωση και μεταστροφή του λογισμικού που δεν είναι έτοιμο για υπολογιστικό νέφος έως τη μετάβαση στο IaaS, το PaaS και το SaaS για λογισμικό έτοιμο για υπολογιστικό νέφος. Το PSN προσφέρει σε κάθε μεταναστευτική δημόσια διοίκηση όλες τις μεταναστευτικές στρατηγικές που είναι επιλέξιμες για να ληφθεί υπόψη ο στόχος «μετανάστευση προς το Polo Strategico Nazionale».
                     
                     
                        Το σύνολο των δημόσιων διοικήσεων «που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής» περιλαμβάνει:
                     
                     
                        • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (όπως το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης)·
                     
                     
                        • Κεντρικές δημόσιες διοικήσεις που φιλοξενούν δεδομένα σε παρωχημένα κέντρα δεδομένων, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα για την «ετοιμότητα στο υπολογιστικό νέφος»·
                     
                     
                        • Οι τοπικές υγειονομικές αρχές (Aziende Sanitarie Locali) που βρίσκονται στην κεντρική και νότια Ιταλία δεν διαθέτουν επαρκείς υποδομές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1:
                     
                     
                        Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        400
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος αυτός συνίσταται στην επίτευξη τουλάχιστον 600 πρόσθετων διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) που δημοσιεύονται στον κατάλογο (για σύνολο 1 000).
                     
                     
                        Οι δημοσιευμένες API έχουν αντίκτυπο στους ακόλουθους τομείς:
                     
                     
                        i) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025: δημόσιες διαδικασίες όπως η πρόσληψη, η συνταξιοδότηση, η εγγραφή σε σχολείο και πανεπιστήμιο (όπως το Εθνικό Μητρώο Φοιτητών και το Μητρώο Αδειών Αυτοκινήτων)·
                     
                     
                        ii) έως τις 30 Ιουνίου 2026: κοινωνική πρόνοια, διαχείριση υπηρεσιών προμηθειών, εθνικό σύστημα πληροφοριών για ιατρικά δεδομένα και υγειονομικά επείγοντα περιστατικά — όπως ασθενείς και μητρώα ιατρών.
                     
                     
                        Κάθε εφαρμογή και τεκμηρίωση API συμμορφώνεται με τα εθνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας και υποστηρίζει το πλαίσιο της εθνικής πλατφόρμας ψηφιακών δεδομένων· η προαναφερόμενη πλατφόρμα παρέχει λειτουργικές δυνατότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7.2:
                     
                     
                        Δίκτυο υπηρεσιών ψηφιακής διευκόλυνσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν σε νέες πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από ψηφιακά κέντρα διευκόλυνσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον δύο εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από ψηφιακά κέντρα διευκόλυνσης.
                     
                     
                        Οι δραστηριότητες κατάρτισης που θεωρείται ότι επιτυγχάνουν τον στόχο είναι οι εξής:
                     
                     
                        εξατομικευμένη κατάρτιση μεταξύ ατόμων που παρέχεται μέσω ψηφιακών μεθόδων διευκόλυνσης, η οποία συνήθως πραγματοποιείται βάσει της κράτησης υπηρεσίας και καταγράφεται στο σύστημα παρακολούθησης·
                     
                     
                        β) προσωπική και διαδικτυακή κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, η οποία πραγματοποιείται συγχρονισμένα από τα ψηφιακά κέντρα διευκόλυνσης και καταγράφεται στο σύστημα παρακολούθησης·
                     
                     
                        γ) επιγραμμική κατάρτιση με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, μεταξύ άλλων με αυτοδιδασκαλία και ασύγχρονη μορφή, αλλά απαραιτήτως με αναφορά της εγγραφής στο σύστημα παρακολούθησης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του καταλόγου κατάρτισης που καταρτίζεται από το δίκτυο υπηρεσιών ψηφιακής διευκόλυνσης και είναι προσβάσιμος από το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης γνώσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-29
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η εξουσιοδοτική νομοθεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: i) εισαγωγή απλουστευμένης διαδικασίας σε πρωτοβάθμιο/δικαστικό επίπεδο και ενίσχυση της εφαρμογής «διαδικασιών φιλτραρίσματος» σε επίπεδο έφεσης, συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών και του φάσματος των υποθέσεων στις οποίες είναι αρμόδιος να αποφανθεί ένας μόνο δικαστής· ii) διασφάλιση της πραγματικής εφαρμογής δεσμευτικών χρονικών πλαισίων για τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και την ηλεκτρονική υποβολή κάθε σχετικής πράξης και εγγράφου· iii) να μεταρρυθμίσει τη χρήση της διαμεσολάβησης και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μαζί με τη βοήθεια της διαμεσολάβησης, τη διαιτησία και κάθε άλλη πιθανή εναλλακτική λύση για να καταστούν τα εν λόγω ιδρύματα πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την αποκλιμάκωση της πίεσης στο σύστημα αστικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω κινήτρων· iv) να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ώστε να μειωθεί ο υφιστάμενος μέσος χρόνος, μεταξύ άλλων καθιστώντας ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή την αναγκαστική εκτέλεση των ποσών που έχουν δηλωθεί· να μεταρρυθμίσει το ισχύον σύστημα ποσοτικού προσδιορισμού και ανάκτησης των δικαστικών εξόδων προκειμένου να μειωθούν οι επιπόλαιες διαφορές· v) καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης σε επίπεδο δικαστηρίου και αύξηση της παραγωγικότητας των αστικών δικαστηρίων μέσω κινήτρων για τη διασφάλιση εύλογης διάρκειας των διαδικασιών και ομοιόμορφων επιδόσεων μεταξύ των δικαστηρίων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-30
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Εξουσιοδοτική νομοθεσία η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: I) αναθεωρημένο σύστημα κοινοποίησης, ii) ευρύτερη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών, iii) ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων, iv) απλουστευμένους κανόνες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία, v) καθορισμό προθεσμιών για τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας και μέτρα για την αποφυγή της στασιμότητας κατά τη φάση της έρευνας, vi) επέκταση της δυνατότητας απόσβεσης του εγκλήματος σε περίπτωση επιστροφής των ζημιών, vii) καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης σε επίπεδο δικαστηρίου και αύξηση της παραγωγικότητας των ποινικών δικαστηρίων μέσω κινήτρων για τη διασφάλιση εύλογης διάρκειας των διαδικασιών και ομοιόμορφων επιδόσεων στα δικαστήρια.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-31
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.6: Μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για το πλαίσιο μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα: i) να επανεξετάσει τις ρυθμίσεις εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για να εντοπίσει τομείς στους οποίους ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να δοθούν κίνητρα στα ενδιαφερόμενα μέρη να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των εν λόγω διαδικασιών· ii) να θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και πρόσβασης σε πληροφορίες πριν από τη φάση αφερεγγυότητας· iii) στροφή προς την εξειδίκευση των δικαστηρίων (εμπορικό δίκαιο, τμήμα αφερεγγυότητας/τμήμα), καθώς και των προδικαστικών ιδρυμάτων για τη διαχείριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε περίπτωση αφερεγγυότητας· iv) να επιτρέπουν την πρώτη πληρωμή των ενέγγυων πιστωτών (πριν από τις φορολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις των εργαζομένων)· v) να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να χορηγούν δικαίωμα ασφάλειας χωρίς κατοχή. Συμπληρωματικά προς τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας, εξασφαλίζονται η κατάρτιση και η εξειδίκευση των μελών των δικαστικών και διοικητικών αρχών που ασχολούνται με διαδικασίες αναδιάρθρωσης, καθώς και η συνολική ψηφιοποίηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας και η δημιουργία επιγραμμικής πλατφόρμας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, ιδίως κατά το προ-πτωχευτικό στάδιο, η χρήση της οποίας θα πρέπει να ενθαρρύνεται για τη μείωση του φόρτου του δικαστικού σώματος (αιτήσεις προ-πτωχευτικής αναδιάρθρωσης, προώθηση πολυμερών αναδιαρθρώσεων και δυνατότητα προεγκεκριμένων αυτοματοποιημένων διαδικασιών αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης για υποθέσεις χαμηλής αξίας). Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα διασφαλίζει επίσης τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα ΤΠ των τραπεζών, καθώς και με άλλες δημόσιες αρχές και βάσεις δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία, ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και δεδομένων μεταξύ οφειλετών και πιστωτών. Για τον σκοπό αυτό, ο αιτών (ο οφειλέτης) θα δώσει τη συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και η διάταξη αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη νομοθεσία. Με τη μεταρρύθμιση δημιουργείται μητρώο ασφαλειών.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-32
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος ειδικής νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση ειδικής νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με άδεια διαφήμισης και πρόσληψης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        168
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 168 μονάδων προσωπικού για το δικαστικό γραφείο και τα διοικητικά δικαστήρια και θέση των μονάδων σε υπηρεσία. Το βασικό σενάριο είναι ο αριθμός του προσωπικού που υπηρετεί την 31 Δεκεμβρίου 2021.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για τη διεξαγωγή δίκης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8 764
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 8 764 μονάδων προσωπικού για τη διεξαγωγή της δίκης των αστικών και ποινικών δικαστηρίων και θέση των μονάδων σε υπηρεσία. Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός των μελών του προσωπικού στο τέλος του 2021.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-35
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση των φορολογικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συνολική μεταρρύθμιση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων φορολογικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας και θα μειώσει τον υψηλό αριθμό αιτήσεων αναίρεσης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-36
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4, 1.5 και 1.6: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων το περιεχόμενο των οποίων αναφέρεται στην εξουσιοδοτική νομοθεσία για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και για τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-37
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη των δευτερογενών πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των δευτερογενών πράξεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της έγκρισης όλων των κανονισμών και των παράγωγων πηγών νομοθεσίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων που επιτρέπουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-38
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη των πρωτογενών και των παράγωγων πράξεων που αναφέρει την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων πράξεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εγγράφων και η πλήρης ηλεκτρονική ροή εργασιών για τις αστικές διαδικασίες. Ψηφιοποιημένες πρωτοβάθμια ποινικές διαδικασίες (εξαιρουμένου του γραφείου προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας). Δημιουργία ελεύθερης, πλήρως προσβάσιμης και αναζητήσιμης βάσης δεδομένων αστικών αποφάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-39
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης για τα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        19 719
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 19 719 μονάδων προσωπικού για τη διεξαγωγή της δίκης των αστικών και ποινικών δικαστηρίων και θέση των μονάδων σε υπηρεσία. Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός του προσωπικού στα τέλη του 2021.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-40
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        168
                     
                  
                  
                     
                        326
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης τουλάχιστον 326 μονάδων προσωπικού για το Ταχυδρομικό Γραφείο και τα Διοικητικά Δικαστήρια και τοποθέτηση μονάδων σε υπηρεσία. Η τιμή βάσης είναι ο αριθμός του προσωπικού στο Q2 του 2022.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-41
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 25 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (109 029) στα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (διοικητικά πρωτοδικεία).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-42
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        65
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 35 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (24 010) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (δευτεροβάθμιο δικαστήριο).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-43
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 65 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (337 740) στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό). Η βάση αναφοράς είναι ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν για περισσότερα από τρία έτη ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-44
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 55 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (98 371) στα Αστικά Εφετεία (δευτεροβάθμιο δικαστήριο). Η γραμμή βάσης είναι ο αριθμός· υποθέσεις που εκκρεμούν για περισσότερα από δύο έτη ενώπιον των πολιτικών εφετείων (το 2019).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-45
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του χρόνου εκδίκασης κατά 40 % του συνόλου των κατ’ αντιδικία αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε σύγκριση με το 2019. 
                     
                  
               
                     
                        M1C1-46
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του χρόνου εκδίκασης κατά 25 % όλων των περιπτώσεων ποινικών υποθέσεων σε σύγκριση με το 2019. 
                     
                  
               
                     
                        M1C1-47
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 90 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 (337 740) στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό). Το βασικό σενάριο είναι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων: για περισσότερα από τρία έτη ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-48
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 90 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων το 2019 στα πολιτικά εφετεία (δευτεροβάθμιο δικαστήριο). Το βασικό σενάριο είναι ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων που εκκρεμούν για περισσότερα από δύο έτη ενώπιον του πολιτικού εφετείου (98 371 υποθέσεις το 2019).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-49
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό).
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 70 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (109 029) το 2019 στα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (διοικητικό πρωτοδικείο).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-50
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση κατά 70 % του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (24 010) το 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (δευτεροβάθμιο δικαστήριο).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-51
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας σχετικά με τη διακυβέρνηση του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το πρωτογενές δίκαιο αφορά κατ’ ελάχιστον:
                     
                     
                        1) συντονισμός και παρακολούθηση των ιταλικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε κεντρικό επίπεδο·
                     
                     
                        2) καθορισμός και διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και έγκριση των σχετικών εντολών των διαφόρων φορέων και διοικήσεων που συμμετέχουν στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·
                     
                     
                        3) καθορισμός συστήματος για τον έγκαιρο εντοπισμό ζητημάτων εφαρμογής·
                     
                     
                        4) εκ των προτέρων καθορισμός μηχανισμού επιβολής για την επίλυση ζητημάτων εφαρμογής και την αποφυγή καθυστερήσεων, ιδίως σε σχέση με τα διάφορα επίπεδα διοίκησης·
                     
                     
                        5) ορισμός του προσωπικού (αριθμός και εμπειρογνωμοσύνη) που είναι αφιερωμένο στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στις εμπλεκόμενες διοικήσεις·
                     
                     
                        6) τον ορισμό της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στις διοικήσεις που συμμετέχουν στην εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης·
                     
                     
                        7) οριοθέτηση των «ταχέων» διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την έγκαιρη απορρόφηση των κονδυλίων·
                     
                     
                        8) οργάνωση και διαδικασίες λογιστικού και εποπτικού ελέγχου για το ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-52
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής:
                     
                     
                        1) την εξάλειψη των κρίσιμων σημείων συμφόρησης, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση των κρατικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αδειοδότηση νέων μονάδων ανακύκλωσης αποβλήτων, τις διαδικασίες αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκείνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (το λεγόμενο Super Bonus) και την αστική ανάπλαση. Θα αναληφθούν ειδικές δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών στο πλαίσιο της «Conferenza di servizi» (επίσημη συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων δημόσιων διοικήσεων).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-53
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Τα μέτρα περιλαμβάνουν διατάξεις που επιτρέπουν την προσωρινή πρόσληψη:
                     
                     
                        i) 2 800 τεχνικά στοιχεία για την ενίσχυση των δημόσιων διοικήσεων του Νότου που καταβάλλονται από τον εθνικό προϋπολογισμό·
                     
                     
                        ii) μια εφεδρεία 1 000 εμπειρογνωμόνων που θα αναπτυχθεί για τρία έτη για να στηρίξει τις διοικήσεις στη διαχείριση των νέων διαδικασιών για την παροχή τεχνικής βοήθειας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-54
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης της εφεδρείας 1 000 εμπειρογνωμόνων που θα αποσταλούν για τρία έτη με σκοπό τη στήριξη των διοικήσεων στη διαχείριση των νέων διαδικασιών για την παροχή τεχνικής βοήθειας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-55
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επέκταση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον εθνικό προϋπολογισμό με σκοπό την αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της παράτασης της μεθοδολογίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργία απλουστευμένου συστήματος οροσήμων και στόχων παρόμοιου με το RRF για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του συμπληρωματικού ταμείου επενδύσεων (30,5 δισ. EUR).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-56
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η εξουσιοδοτική νομοθεσία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
                     
                     
                        — καθορισμός προφίλ εργασίας ειδικά για τον δημόσιο τομέα με σκοπό την προσέλκυση των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων·
                     
                     
                        — δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας προσλήψεων για τη συγκέντρωση των διαδικασιών δημοσίων προσλήψεων για όλες τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις, με τη δέσμευση να επεκταθεί η χρήση της πλατφόρμας και στις τοπικές διοικήσεις·
                     
                     
                        μεταρρύθμιση της διαδικασίας προσλήψεων με σκοπό: i) μετάβαση από ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά στη γνώση σε ένα σύστημα που βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ικανότητες και τα κατάλληλα προσόντα· ii) αξιολόγηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση δημοσίων υπαλλήλων· iii) να διαφοροποιούν τις διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ της πρόσληψης σε αρχικό επίπεδο, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες, και της πρόσληψης εξειδικευμένων προφίλ, η οποία θα πρέπει να συνδυάζει ικανότητες με σχετική εργασιακή εμπειρία και θα οδηγήσει στην πρόσβαση στη σταδιοδρομία σε ανώτερο επίπεδο· Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης διασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της νέας διαδικασίας σε όλες τις διοικήσεις·
                     
                     
                        μεταρρύθμιση της ανώτατης δημόσιας διοίκησης με σκοπό την ομοιογένεια των διαδικασιών διορισμού σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση, τον καθορισμό των προφίλ των θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση των επιδόσεών τους·
                     
                     
                        — να ενισχύσουν τη σύνδεση μεταξύ της διά βίου μάθησης και των ευκαιριών κατάρτισης για τους εργαζομένους και των κινήτρων συμμετοχής, για παράδειγμα με την πρόβλεψη μηχανισμών επιβράβευσης ή συγκεκριμένων σταδιοδρομιών, με ιδιαίτερη προσοχή στη διττή μετάβαση·
                     
                     
                        — να καθορίσει ή να επικαιροποιήσει τις αρχές δεοντολογίας των δημόσιων διοικήσεων μέσω σαφών κανόνων, κωδίκων δεοντολογίας και ενοτήτων κατάρτισης επί του θέματος·
                     
                     
                        — ενίσχυση της δέσμευσης για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·
                     
                     
                        — αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την κάθετη κινητικότητα, μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας για τη δημιουργία και την πρόσβαση σε θέσεις μεσαίων στελεχών («quadri») και πρόσβαση σε ανώτερες πολιτικές θέσεις («dirigenti di prima e seconda fascia») από το εσωτερικό της διοίκησης. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των επιδόσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ επαγγελματικής εξέλιξης και αξιολόγησης των επιδόσεων·
                     
                     
                        — αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την οριζόντια κινητικότητα ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική αγορά εργασίας στις δημόσιες διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένης α) της δημιουργίας ενός διαφανούς ενιαίου συστήματος διαφήμισης για όλες τις κενές θέσεις σε όλες τις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις β) της δυνατότητας υποβολής αίτησης για οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση οπουδήποτε, γ) της κατάργησης της άδειας κινητικότητας από τη διοίκηση προέλευσης και δ) της θέσπισης σημαντικών περιορισμών στη χρήση εναλλακτικών μέσων κινητικότητας που δεν οδηγούν σε μεταφορές (δηλαδή «comandi» και «Distaci» για την αυστηρή επιβολή περιορισμών χρόνου).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-57
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διοικητικών διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης με στόχο την εφαρμογή του RRF
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της δευτερογενούς νομοθεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υπουργικών διαταγμάτων, παράγωγου δικαίου και όλων των άλλων κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με τις περιφέρειες σε περίπτωση αποκλειστικής και συντρέχουσας περιφερειακής αρμοδιότητας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-58
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, υπουργικών διαταγμάτων, παράγωγου δικαίου και όλων των άλλων κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-59
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την εισαγωγή στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
                     
                     
                        Εξαμηνιαία έκθεση για τους ΒΔΕ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Η νομοθεσία και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την εισαγωγή στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση περιλαμβάνουν: τον καθορισμό στρατηγικών σχεδίων ανθρώπινων πόρων για τις προσλήψεις, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση, για όλες τις κεντρικές και περιφερειακές διοικήσεις, με τη στήριξη ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων με δεξιότητες και προφίλ· δημιουργία κεντρικής μονάδας υλοποίησης που θα συντονίζει και θα υποστηρίζει το σύστημα σχεδιασμού ανθρώπινων πόρων. Σε δεύτερη φάση, τα στρατηγικά σχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα επεκτείνονται σε μεγάλους δήμους, ενώ οι μικροί και μεσαίοι δήμοι αποτελούν αντικείμενο ειδικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-60
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης μιας σειράς 200 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Οι τομείς προτεραιότητας που προσδιορίζονται για απλούστευση είναι οι εξής:
                     
                     
                        1.Περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πράσινη οικονομία
                     
                     
                        2.ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
                     
                     
                        3.Ψηφιακές υποδομές
                     
                     
                        4.Δημόσιες συμβάσεις
                     
                     
                        Άλλοι κρίσιμοι τομείς είναι οι εξής:
                     
                     
                        1.Εργατική νομοθεσία
                     
                     
                        2.Τουρισμός
                     
                     
                        3.Αγροδιατροφικός τομέας
                     
                     
                        Οι κρατικές και περιφερειακές διαδικασίες που επιλέγονται μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους κύριους τομείς:
                     
                     
                        1.Περιβαλλοντικές και ενεργειακές άδειες:
                     
                     
                        -Κρατική διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
                     
                     
                        -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
                     
                     
                        -Άδειες περιβαλλοντικής αποκατάστασης
                     
                     
                        -στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
                     
                     
                        -Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)
                     
                     
                        -Διαδικασίες αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
                     
                     
                        -Διαδικασίες αλλαγής θέσης σε λειτουργία, αναγόμωσης και αναγόμωσης
                     
                     
                        -Διαδικασίες αδειοδότησης για ενεργειακές υποδομές
                     
                     
                        -Άδειες σχετικά με τα απόβλητα
                     
                     
                        2.Κατασκευή και αστική αναβάθμιση:
                     
                     
                        -Εφαρμογή του υπερτιμήματος ενεργειακής απόδοσης (διαδικασίες συμμόρφωσης κ.λπ.)
                     
                     
                        -Συνέδριο υπηρεσιών
                     
                     
                        3.Ψηφιακές υποδομές:
                     
                     
                        -Άδειες για υποδομές επικοινωνιών
                     
                     
                        4.Δημόσιες συμβάσεις
                     
                     
                        -Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ΤΠΕ
                     
                     
                        5.Άλλες διαδικασίες:
                     
                     
                        -Πιστοποίηση σιωπηρής συναίνεσης
                     
                     
                        -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
                     
                     
                        -Διαδικασίες πρόληψης πυρκαγιάς
                     
                     
                        -Άδειες ειδικών οικονομικών ζωνών
                     
                     
                        -Διαδικασίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου
                     
                     
                        -Άδειες πρόσβασης στους βιοτέχνες και στους κλάδους των μικρών επιχειρήσεων
                     
                     
                        -ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
                     
                     
                        -Άδειες τοπίου
                     
                     
                        -Φαρμακευτικές και υγειονομικές άδειες
                     
                     
                        -Σεισμικές και υδρογεωλογικές διαδικασίες/άδειες
                     
                  
               
                     
                        M1C1-61
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης μιας πρόσθετης δέσμης 50 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Οι απλουστευμένες διαδικασίες αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
                     
                     
                        -Ψηφιακά πιστοποιητικά μητρώου
                     
                     
                        -Επιγραμμικά πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης
                     
                     
                        -Ψηφιακές κοινοποιήσεις και ψηφιακή ταυτότητα
                     
                     
                        -Πιστοποίηση σχεδίων καταλόγων πολιτών
                     
                     
                        -Ψηφιακή κατοικία των πολιτών
                     
                     
                        -Οι αντιπροσωπείες έχουν πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες
                     
                  
               
                     
                        M1C1-62
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση έκθεσης εφαρμογής από το Υπουργείο Οικονομικών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσιεύει έκθεση υλοποίησης για τη μέτρηση του αντικτύπου των δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή τεχνικής βοήθειας και ανάπτυξης ικανοτήτων, στη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού, διαχείρισης και εκτέλεσης των κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του εθνικού προϋπολογισμού, επιτυγχάνοντας σημαντική απορρόφηση των πόρων του συμπληρωματικού ταμείου που διατίθενται έως το 2024.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-63
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της απλούστευσης και δημιουργία αποθετηρίου όλων των διαδικασιών και των σχετικών διοικητικών καθεστώτων με πλήρη νομική ισχύ σε όλη την εθνική επικράτεια
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση του αποθετηρίου στον δικτυακό τόπο του αρμόδιου υπουργείου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ο έλεγχος των διαδικαστικών καθεστώτων ολοκληρώνεται για όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες, καθώς και η περαιτέρω απλούστευσή τους και ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης, διασφαλίζεται η επαλήθευση και η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων διαδικασιών, με ιδιαίτερη αναφορά στα τυποποιημένα έντυπα και στην αντίστοιχη ψηφιοποιημένη διαχείριση. Η απλούστευση εφαρμόζεται σε συνολικά 600 κρίσιμες διαδικασίες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-64
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        350 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 350 000 εγγραφές σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων ή επανεκπαίδευσης από το προσωπικό των κεντρικών δημόσιων διοικήσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-65
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        400 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 400 000 εγγραφές σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων ή επανειδίκευσης από προσωπικό άλλων δημόσιων διοικήσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-66
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        245 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 245 000 (70 %) δραστηριότητες κατάρτισης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς (επίσημη πιστοποίηση ή εκτίμηση επιπτώσεων) για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-67
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        280 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 280 000 (70 %) δραστηριότητες κατάρτισης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς (επίσημη πιστοποίηση ή εκτίμηση επιπτώσεων) για άλλες δημόσιες διοικήσεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-68
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση ελέγχου που επιβεβαιώνει τις λειτουργίες του συστήματος αποθετηρίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Εφαρμόζεται και λειτουργεί σύστημα αποθετηρίου για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF.
                     
                     
                        Το σύστημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες λειτουργίες:
                     
                     
                        α) συλλέγει δεδομένα και παρακολουθεί την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων·
                     
                     
                        β) συλλέγει, αποθηκεύει και διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημεία i) έως iii) του κανονισμού RRF.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-69
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το νομοθετικό διάταγμα απλοποιεί το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων με τουλάχιστον τα ακόλουθα επείγοντα μέτρα:
                     
                     
                        i. Καθορισμός στόχων για τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης.
                     
                     
                        ii. Καθορίζει στόχους και σύστημα παρακολούθησης για τη μείωση του χρόνου μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης της υποδομής («fase esecutiva»).
                     
                     
                        iii. Απαιτεί να καταχωρίζονται τα δεδομένα όλων των συμβάσεων στη βάση δεδομένων της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC).
                     
                     
                        iv. Εφαρμογή και παροχή κινήτρων για τους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών κατά τη φάση εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων.
                     
                     
                        v. Δημιουργεί ειδικά γραφεία αρμόδια για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα υπουργεία, τις περιφέρειες και τις μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                     
                        Περαιτέρω προδιαγραφές:
                     
                     
                        Απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών («centrali di commitenza»)
                     
                     
                        Εφαρμογή των άρθρων 41 και 44 του ισχύοντος κώδικα δημοσίων συμβάσεων
                     
                     
                        Καθορισμός του τρόπου ψηφιοποίησης των διαδικασιών για όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης και καθορισμός απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας
                     
                     
                        — Εφαρμογή του άρθρου 44 του ισχύοντος Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-70
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της αναθεώρησης του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου περί ανάθεσης που μεταρρυθμίζει τον ισχύοντα κώδικα του συστήματος δημοσίων συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Με τον παρόντα νόμο θεσπίζονται όλα τα ακριβή κριτήρια και αρχές για τη συστημική μεταρρύθμιση του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων.
                     
                     
                        Το δίκαιο της εξουσιοδότησης υπαγορεύει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες αρχές και κριτήρια:
                     
                     
                        i. Μείωση του κατακερματισμού των αναθετουσών αρχών (1) θεσπίζοντας τα βασικά στοιχεία του συστήματος προεπιλογής, (2) απαιτώντας τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως βασικής απαίτησης για συμμετοχή στην πανεθνική αξιολόγηση της ικανότητας σύναψης συμβάσεων (3) εξουσιοδοτώντας την εθνική αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC) να επανεξετάζει τα προσόντα των αναθετουσών αρχών όσον αφορά την ικανότητα σύναψης συμβάσεων (είδη και όγκοι αγορών), (4) παρέχοντας κίνητρα για τη χρήση υφιστάμενων επαγγελματικών κεντρικών αρχών προμηθειών.
                     
                     
                        ii. Απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών των κεντρικών αρχών προμηθειών («centrali di commtenza»)
                     
                     
                        iii. Καθορισμός του τρόπου ψηφιοποίησης των διαδικασιών για όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης και καθορισμός απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας.
                     
                     
                        iv. Μείωση των περιορισμών που αφορούν την υπεργολαβία σε προοδευτική βάση.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-71
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλης της αναγκαίας νομοθεσίας, κανονισμών και εκτελεστικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου) για το σύστημα δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων νομοθετικών και εκτελεστικών κανονισμών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Όλες οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και εκτελεστικές πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) λαμβάνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
                     
                     
                        i. Ο Ενιαίος Οργανισμός Συντονισμού για την πολιτική δημοσίων συμβάσεων διαθέτει επαρκές επίπεδο στελέχωσης και οικονομικών πόρων (που θα προσδιοριστεί στην επιχειρησιακή ρύθμιση) ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό, μεταξύ άλλων λόγω της στήριξης που παρέχεται από ειδική δομή της ANAC.
                     
                     
                        ii. Ο Ενιαίος Φορέας Συντονισμού για την πολιτική δημοσίων συμβάσεων υιοθετεί τη στρατηγική επαγγελματοποίησης (πρβλ. συνδεόμενη με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση 2.1.6 του ΕΠΕΚ της Ιταλίας), η οποία περιλαμβάνει τα είδη κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα, την ειδική καθοδήγηση και την εκπόνηση επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών, με την υποστήριξη της ANAC και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
                     
                     
                        iii. Τα δυναμικά συστήματα αγορών διατίθενται από την Consip και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.
                     
                     
                        iv. Η ANAC ολοκληρώνει την άσκηση των προσόντων των αναθετουσών αρχών όσον αφορά την ικανότητα σύναψης συμβάσεων, πέραν της εφαρμογής του άρθρου 38 του κώδικα δημοσίων συμβάσεων.
                     
                     
                        v. Το σύστημα παρακολούθησης για το χρονικό διάστημα μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής είναι λειτουργικό.
                     
                     
                        vi. Τα δεδομένα όλων των συμβάσεων καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εθνικής αρχής καταπολέμησης της διαφθοράς (ANAC).
                     
                     
                        vii. Όλα τα ειδικά γραφεία που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στα υπουργεία, τις περιφέρειες και τις μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-72
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Εγκρίνονται μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση προς τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των κανόνων για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από την ΠΑ προς τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νέων κανόνων για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση προς τις επιχειρήσεις.
                     
                     
                        Τα μέτρα περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
                     
                     
                        i.
                              Το σύστημα INIT αναπτύσσεται στην κεντρική δημόσια διοίκηση για τη στήριξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής λογιστικής και της εκτέλεσης των δημόσιων δαπανών.
                     
                     
                        ii.
                              Καθυστερήσεις πληρωμών: οι δείκτες που βασίζονται στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (Πλατφόρμα Εμπορικών Πιστώσεων — PCC) είναι ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής των δημόσιων αρχών προς τις επιχειρήσεις και ο σταθμισμένος μέσος όρος καθυστέρησης πληρωμών των δημόσιων αρχών προς τις επιχειρήσεις για καθένα από τα ακόλουθα επίπεδα δημόσιας διοίκησης:
                     
                     
                        -κεντρικές αρχές (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti)
                     
                     
                        -περιφερειακές αρχές (Regioni και Province Autonome),
                     
                     
                        -τοπικές αρχές (enti locali)
                     
                     
                        -δημόσιες υγειονομικές αρχές (enti del Servizio sanitario nazionale)
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C1-73
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος για την εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τη μεταρρύθμιση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-74
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης του κώδικα δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και παράγωγου δικαίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση/απλούστευση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων (που απορρέει επίσης από την αναθεώρηση του κώδικα δημοσίων συμβάσεων).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-75
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών
                     
                  
                  
                     
                        Διαθεσιμότητα των λειτουργιών που ορίζονται στη μελέτη σκοπιμότητας (θα εκπονηθεί ως έργο 1)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων πρέπει να είναι λειτουργικό και πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να περιλαμβάνει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έως την εκτέλεση της σύμβασης (έξυπνες δημόσιες συμβάσεις), να είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα διαχείρισης της δημόσιας διοίκησης, να περιλαμβάνει ψηφιακή εγκατάσταση των ΟΠ, συνεδρίες δημοπράτησης, μηχανική μάθηση για τον εντοπισμό τάσεων, CRM με chatbots, ψηφιακή συμμετοχή και αλυσίδα κατάστασης.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-76
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των κεντρικών δημόσιων αρχών (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) σε επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-77
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των περιφερειακών δημόσιων αρχών (Regioni και Province Autonome) προς τις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-78
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση την Πλατφόρμα Εμπορικής Πίστωσης (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των τοπικών δημόσιων αρχών (enti locali) προς τις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-79
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος αριθμός ημερών για τις διοικήσεις δημόσιας υγείας για να πληρώνουν τις επιχειρήσεις μειώνεται
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των δημόσιων υγειονομικών αρχών (enti del Servizio sanitario nazionale) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 60 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-80
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις να πληρώνουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των κεντρικών αρχών (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-81
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη προθεσμία πληρωμής («tempo di ritardo») των περιφερειακών αρχών (Regioni και Province Autonome) προς τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-82
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση την Πλατφόρμα Εμπορικής Πίστωσης (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των τοπικών αρχών (enti locali) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-83
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις δημόσιες διοικήσεις στον τομέα της υγείας ώστε να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των αρχών δημόσιας υγείας (enti del Servizio sanitario nazionale) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-84
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        193
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση τα δεδομένα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ (βάση δεδομένων TED), ο μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης μειώνεται σε λιγότερο από 100 ημέρες για συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-85
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής («fase esecutiva») μειώνεται τουλάχιστον κατά 15 %.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-86
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 20 % των δημοσίων υπαλλήλων έχουν εκπαιδευτεί μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών. Αυτό λαμβάνει υπόψη τον συνολικό αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή 100,000 αγοραστές του δημόσιου τομέα που έχουν εγγραφεί από την 30 Απριλίου 2021 στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο διαχειρίζεται η Consip για λογαριασμό του MEF.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-87
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 15 % των αναθετουσών αρχών χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 της ΕΕ (διετές χρονικό πλαίσιο παρατήρησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία η χρήση του DPS στοχεύει κυρίως σε αγορές που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο, δεδομένου ότι οι αγορές κάτω από το κατώτατο όριο πραγματοποιούνται κυρίως με τη χρήση αιθουσών). Ο στόχος αφορά τις κεντρικές κυβερνητικές αναθέτουσες αρχές (250 ΠΠ όπως καταχωρίστηκαν στις 30 Απριλίου 2021 στο εθνικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων που διαχειρίζεται το Consip εξ ονόματος του MEF).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-88
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των κεντρικών δημόσιων αρχών (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) σε επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-89
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των περιφερειακών δημόσιων αρχών (Regioni και Province Autonome) προς τις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-90
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση την Πλατφόρμα Εμπορικής Πίστωσης (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των τοπικών δημόσιων αρχών (enti locali) προς τις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 30 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-91
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος αριθμός ημερών για τις διοικήσεις δημόσιας υγείας για να πληρώνουν τις επιχειρήσεις μειώνεται
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), ο σταθμισμένος μέσος χρόνος πληρωμής («tempo di pagamento») των δημόσιων υγειονομικών αρχών (enti del Servizio sanitario nazionale) στις επιχειρήσεις είναι μικρότερος ή ίσος με 60 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-92
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις να πληρώνουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των κεντρικών αρχών (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-93
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση την Πλατφόρμα Εμπορικής Πίστωσης (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των περιφερειακών αρχών (Regioni και Province Autonome) προς τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-94
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση την Πλατφόρμα Εμπορικής Πίστωσης (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των τοπικών αρχών (enti locali) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-95
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις δημόσιες διοικήσεις στον τομέα της υγείας ώστε να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής
                     
                     
                        (σε ημέρες)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Βάσει της πλατφόρμας εμπορικών πιστώσεων (PCC), η μέση σταθμισμένη καθυστέρηση πληρωμής («tempo di ritardo») των αρχών δημόσιας υγείας (enti del Servizio sanitario nazionale) στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το πολύ 0 ημέρες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-96
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση τα δεδομένα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ (βάση δεδομένων TED), ο μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης μειώνεται σε λιγότερο από 100 ημέρες για συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια των οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-97
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής («fase esecutiva») μειώνεται τουλάχιστον κατά 15 %.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-98
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 35 % των δημοσίων υπαλλήλων έχουν εκπαιδευτεί μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών. Αυτό λαμβάνει υπόψη τον συνολικό αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή 100,000 αγοραστές του δημόσιου τομέα που έχουν εγγραφεί από την 30 Απριλίου 2021 στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο διαχειρίζεται η Consip για λογαριασμό του MEF.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-99
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό κεντρικών κυβερνητικών αναθετουσών αρχών που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 της ΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 20 % των αναθετουσών αρχών χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών σύμφωνα με την οδηγία 2014/24 (διετές χρονικό πλαίσιο παρατήρησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ιταλία η χρήση του DPS στοχεύει κυρίως σε αγορές που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο, δεδομένου ότι οι αγορές κάτω από το κατώτατο όριο πραγματοποιούνται κυρίως με τη χρήση αιθουσών). Ο στόχος αφορά τις κεντρικές κυβερνητικές αναθέτουσες αρχές (250 ΠΠ όπως καταχωρίστηκαν στις 30 Απριλίου 2021 στο εθνικό σύστημα δημόσιων συμβάσεων που διαχειρίζεται το Consip εξ ονόματος του MEF).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-100
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επανεξέτασης των δαπανών — Ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το αναθεωρημένο πλαίσιο για την επανεξέταση των δαπανών στις κεντρικές κρατικές διοικήσεις (υπουργεία) θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του ενισχύοντας τον ρόλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα, προβλέπει ενισχυμένο ρόλο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, τις διαδικασίες παρακολούθησης και την εκ των υστέρων αξιολόγηση, επιτρέποντας την ενδελεχή εκτέλεση των επανεξετάσεων και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-101
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση επανεξέτασης των πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της επανεξέτασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Να εγκρίνει έκθεση για την ενημέρωση των κυβερνητικών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής από την παράλειψη τιμολόγησης, ιδίως στους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στη φοροδιαφυγή, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων κινήτρων για τους καταναλωτές.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-102
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιλεγμένες δημόσιες διοικήσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της έκθεσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η έκθεση συντάσσεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με επιλεγμένες διοικήσεις προκειμένου:
                     
                     
                        -Να αξιολογήσουν τις πρακτικές τους όσον αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης.
                     
                     
                        -Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για όλες τις δημόσιες διοικήσεις.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-103
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου και κανονιστικών διατάξεων και ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των λογιστικών και λοιπών ελέγχων
                     
                  
                  
                     
                        Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        i) πλήρη λειτουργία της βάσης δεδομένων και της ειδικής υποδομής ΤΠ για τη δημοσίευση της προσυμπληρωμένης δήλωσης ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 127/2015.
                     
                     
                        ii) η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις «επιστολές συμμόρφωσης» (που παρέχουν έγκαιρες κοινοποιήσεις στους φορολογούμενους για τις οποίες εντοπίζονται ανωμαλίες) βελτιώνεται με σκοπό τη μείωση της συχνότητας των ψευδώς θετικών και την αύξηση του αριθμού των κοινοποιήσεων που αποστέλλονται στους φορολογούμενους.
                     
                     
                        iii) έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης των ιδιωτικών παρόχων να δεχτούν ηλεκτρονικές πληρωμές (το αρχικό άρθρο 23 του νομοθετικού διατάγματος 124/2019, το οποίο είχε καταργηθεί με τη μετατροπή σε νόμο, αποτελεί αναφορά).
                     
                     
                        iv) Ολοκλήρωση της διαδικασίας ψευδωνυμοποίησης δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 681-686 του νόμου n.160/2019 και δημιουργία ψηφιακής υποδομής για την ανάλυση μαζικών δεδομένων που παράγονται μέσω της διαλειτουργικότητας των πλήρως ψευδωνυμοποιημένων βάσεων δεδομένων, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης κινδύνου στην οποία βασίζεται η διαδικασία επιλογής.
                     
                     
                        v) Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή πρόσθετων αποτελεσματικών δράσεων με βάση τα πορίσματα της επανεξέτασης πιθανών μέτρων για τη μείωση της φοροδιαφυγής από την παράλειψη έκδοσης τιμολογίων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-104
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση στόχων εξοικονόμησης για την επανεξέταση των δαπανών για την περίοδο 2023-2025
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικός στόχος εξοικονόμησης για το σύνολο των κεντρικών κρατικών διοικήσεων που ορίζονται στο Έγγραφο Οικονομίας και Οικονομικών — σε ευρώ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Με βάση τα νομοθετικά διατάγματα 90 και 93 του 2016 και τον νόμο 163/2016, τέθηκαν στο οικονομικό δημοσιονομικό έγγραφο στόχοι για την ετήσια επανεξέταση των δαπανών για το σύνολο των κεντρικών κρατικών διοικήσεων για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Οι στόχοι εξοικονόμησης αντικατοπτρίζουν ένα επαρκές επίπεδο φιλοδοξίας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-105
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγαλύτερος αριθμός «γραμμάτων συμμόρφωσης»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 150 908
                     
                  
                  
                     
                        2 581 090
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο αριθμός των «επιστολών συμμόρφωσης», που παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τους οποίους εντοπίζονται ανωμαλίες, αυξάνεται κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-106
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του αριθμού των ψευδώς θετικών «επιστολών συμμόρφωσης»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        126 500
                     
                  
                  
                     
                        132 825
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο αριθμός των ψευδώς θετικών «επιστολών συμμόρφωσης» (που παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τους οποίους εντοπίζονται ανωμαλίες, αλλά για τους οποίους δεν εντοπίζονται απάτες εκ των υστέρων) μειώνεται κατά τουλάχιστον 5 % σε σχέση με το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-107
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ευρώ
                     
                  
                  
                     
                        2 130 000 000
                     
                  
                  
                     
                        2 449 500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης» αυξάνονται κατά 15 % σε σχέση με το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-108
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του εννοιολογικού πλαισίου, του συνόλου των προτύπων λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και του πολυδιάστατου λογιστικού σχεδίου
                     
                  
                  
                     
                        Ψήφισμα του Λογιστικού Τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο εγκρίνεται η δομή διακυβέρνησης της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση ενός εννοιολογικού πλαισίου αναφοράς για το σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από την Eurostat (ομάδα εργασίας ΕΛΠΔΤ)·
                            Καθορισμός προτύπων λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση με βάση τα IPSAS/ΕΛΠΔΤ· Σχεδιασμός πολυδιάστατου και πολυεπίπεδου λογιστικού σχεδίου.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-109
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αποστολή των πρώτων προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 300 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 2 300 000 φορολογούμενοι λαμβάνουν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 2022.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-110
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανακατάταξη του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, με αναφορά στις περιβαλλοντικές δαπάνες και στις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Συμπερίληψη της ανακατάταξης του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προωθούν την ισότητα των φύλων στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2024
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο νόμος για τον προϋπολογισμό του 2024 παρέχει στο Κοινοβούλιο προϋπολογισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος συνίσταται στην ταξινόμηση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δαπάνες και τις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων. Η ταξινόμηση συνάδει με τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο ορισμός των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των στόχων της Ατζέντας 2030.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-111
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που είχε τεθεί το 2022 για το 2023
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2023, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα νομοθετικά διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στο νόμο 163/2016:
                     
                     
                        — πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023 όσον αφορά τη διάταξη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών.
                     
                     
                        — πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου που τέθηκε το 2022.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-112
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της φορολογικής διοίκησης, όπως αναφέρεται στο «Σχέδιο επιδόσεων 2021-2023» της Υπηρεσίας Εσόδων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σφραγίδων
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4113
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το προσωπικό του Οργανισμού Εσόδων αυξάνεται κατά 4113 μονάδες, όπως αναφέρεται στο «Σχέδιο επιδόσεων 2021-2023».
                     
                  
               
                     
                        M1C1-113
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγαλύτερος αριθμός «γραμμάτων συμμόρφωσης»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 150 908
                     
                  
                  
                     
                        3 011 271
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ο αριθμός των «επιστολών συμμόρφωσης», που παρέχουν έγκαιρη κοινοποίηση στους φορολογούμενους για τους οποίους εντοπίζονται ανωμαλίες, αυξάνεται κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-114
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ευρώ
                     
                  
                  
                     
                        2 130 000 000
                     
                  
                  
                     
                        2 769 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης» αυξάνονται κατά 30 % σε σχέση με το 2019.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-115
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022 και το 2023 για το 2024
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2024, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα νομοθετικά διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στο νόμο 163/2016:
                     
                     
                        — πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024 όσον αφορά τη διάταξη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών.
                     
                     
                        — πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου που τέθηκε το 2022 και το 2023.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-116
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της φοροδιαφυγής όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση διαφυγής»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -5
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Η «τάση διαφυγής» σε όλους τους φόρους εξαιρουμένων των φόρων ακίνητης περιουσίας (Imposta Municipale Unica) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα είναι χαμηλότερη το 2023 σε σύγκριση με το 2019 κατά 5 % της βάσης αναφοράς του 2019. Η εκτίμηση αναφοράς για το 2019 θα συμπεριληφθεί στην επικαιροποιημένη έκθεση της κυβέρνησης σχετικά με την παραοικονομία που θα δημοσιευθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015. Η μείωση κατά 5 % παρατηρείται σε σχέση με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη έκδοση της ίδιας έκθεσης, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί εντός του Νοεμβρίου 2025 με βάση τα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2023.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-117
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι φορείς που εκπαιδεύτηκαν για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        18 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τέλος του πρώτου κύκλου κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για τους εκπροσώπους 18000 δημόσιων φορέων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-118
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αυτοτέλειας των χρήσεων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % του συνολικού δημόσιου τομέα.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών, των επιχειρησιακών εγχειριδίων και του προγράμματος κατάρτισης) της αυτοτέλειας των χρήσεων για το 90 % τουλάχιστον του συνόλου του δημόσιου τομέα.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εκδίδονται οικονομικές καταστάσεις της δημόσιας διοίκησης που καλύπτουν τουλάχιστον το 90 % του συνόλου των οντοτήτων του δημόσιου τομέα.
                     
                     
                        Θα εγκριθεί νομοθετική μεταρρύθμιση που θα προβλέπει την εισαγωγή του νέου συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση για το 90 % τουλάχιστον των δημόσιων διοικήσεων από το 2027.
                          
                            Θεσπίζεται παράγωγο δίκαιο που προβλέπει: Κατευθυντήρια (-ές) κατευθυντήρια (-ές) και (-α) εγχειρίδιο (-α) λειτουργίας για την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, συνοδευόμενα από παραδείγματα και πρακτικές παρατηρήσεις προς υποστήριξη των φορέων εκμετάλλευσης·
                           
                           Πρόγραμμα κατάρτισης: δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-119
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.14:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού φεντεραλισμού
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του φορολογικού φεντεραλισμού για τις περιφέρειες με κανονικό καθεστώς.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής του «δημοσιονομικού φεντεραλισμού» («Federalismo fiscale»), όπως προβλέπεται από τον υφιστάμενο νόμο 42/2009 για τις αντιπροσωπείες. Ειδικότερα, το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο καθορίζουν τις σχετικές παραμέτρους και εφαρμόζουν τον φορολογικό φεντεραλισμό για τις περιφέρειες με κανονικό καθεστώς, όπως ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 68/2011 (άρθρο 1-15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 176/2020 (άρθρο 31-sexties).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-120
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.14:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού φεντεραλισμού
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του φορολογικού φεντεραλισμού για τις επαρχίες και τις μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής του «δημοσιονομικού φεντεραλισμού» («Federalismo fiscale»), όπως προβλέπεται από τον υφιστάμενο νόμο 42/2009 για τις αντιπροσωπείες. Ειδικότερα, το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο καθορίζουν τις σχετικές παραμέτρους και εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τον φορολογικό φεντεραλισμό των επαρχιών και των μητροπολιτικών πόλεων, όπως ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 68/2011 (άρθρο 1-15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον νόμο 178/2020 (άρθρο 1, κόμμα 783).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-121
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12:
                     
                     
                        Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της φοροδιαφυγής όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση διαφυγής»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        -15
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η «τάση διαφυγής» σε όλους τους φόρους εξαιρουμένων των φόρων ακίνητης περιουσίας (Imposta Municipale Unica) και των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα είναι χαμηλότερη το 2024 σε σύγκριση με το 2019 κατά 15 % της βάσης αναφοράς του 2019. Η εκτίμηση αναφοράς για το 2019 θα συμπεριληφθεί στην επικαιροποιημένη έκθεση της κυβέρνησης σχετικά με την παραοικονομία που θα δημοσιευθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015. Η μείωση κατά 15 % παρατηρείται με αναφορά σε εκτίμηση για το φορολογικό έτος 2024 που περιλαμβάνεται σε ειδική έκθεση που θα εκπονηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών έως τα τέλη Ιουνίου 2026 με βάση την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έκθεση που απαιτείται από το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 160/2015.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-122
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που είχε τεθεί το 2022, το 2023 και το 2024 για το 2025.
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της έκθεσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επανεξέταση των δαπανών το 2025, η οποία πιστοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επίτευξη του στόχου.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στα νομοθετικά διατάγματα 90 και 93 του 2016 και στο νόμο 163/2016:
                     
                     
                        — πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025 όσον αφορά τη διάταξη για το πλαίσιο επανεξέτασης των δαπανών.
                     
                     
                        — πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου που τέθηκε το 2022, το 2023 και το 2024.
                     
                  
               
               A.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
            
            
               Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η μετάβαση των συνόλων δεδομένων και των εφαρμογών σημαντικού μέρους της τοπικής δημόσιας διοίκησης σε ασφαλή υποδομή υπολογιστικού νέφους, παρέχοντας σε κάθε διοίκηση την ελευθερία να επιλέγει εντός ενός συνόλου πιστοποιημένων δημόσιων χώρων υπολογιστικού νέφους. 
            
            
               Το μέτρο προβλέπει επίσης μια δέσμη στήριξης της «μετάβασης ως υπηρεσίας» προς τις διοικήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει: i) την αρχική αξιολόγηση, ii) τη διαδικαστική/διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για την έναρξη της προσπάθειας, iii) τη διαπραγμάτευση της αναγκαίας εξωτερικής στήριξης και iv) τη συνολική διαχείριση του έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Μια ομάδα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης (MITD) αναμένεται να προσδιορίσει και να πιστοποιήσει έναν ευρύ κατάλογο ειδικευμένων παρόχων και να διαπραγματευτεί ένα σύνολο τυποποιημένων δεσμών στήριξης προσαρμοσμένων στο μέγεθος της διοίκησης και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετάβαση.
            
            
               Επενδύσεις 1.4 — Ψηφιακές υπηρεσίες και εμπειρία των πολιτών
            
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και εναρμονισμένη προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών αιχμής προσανατολισμένων στους πολίτες, να διασφαλιστεί η ευρεία υιοθέτησή τους τόσο από τις κεντρικές όσο και από τις τοπικές διοικήσεις και να ενισχυθεί η εμπειρία των χρηστών. 
            
            
               Το μέτρο: 
            
            
               I)ενίσχυση της εμπειρίας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών με τον καθορισμό επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών που εξασφαλίζουν πλήρεις απαιτήσεις προσβασιμότητας (Επενδύσεις 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών)·
            
            
               II)βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (Επενδύσεις 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών: Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών)·
            
            
               III)προώθηση της υιοθέτησης της ψηφιακής εφαρμογής για πληρωμές μεταξύ πολιτών και δημόσιων διοικήσεων (PagoPA) και της υιοθέτησης της εφαρμογής «IO» ως βασικού ψηφιακού σημείου επαφής μεταξύ των πολιτών και της διοίκησης για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων) σύμφωνα με τη λογική της «υπηρεσίας μίας στάσης» (Επενδύσεις 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»)·
            
            
               IV)προώθηση της υιοθέτησης των εθνικών ψηφιακών πλατφορμών ταυτότητας (Sistema Pubblico di Identià Digitale, SPID και Carta d’Identià Elettronica, CIE) και του εθνικού μητρώου (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) (Επενδύσεις 1.4.4 — Έκδοση των εθνικών πλατφορμών ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR))·
            
            
               V)ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας για τις κοινοποιήσεις (Επενδύσεις 1.4.5 — Ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων)·
            
            
               VI)προώθηση της υιοθέτησης της κινητικότητας ως προτύπου υπηρεσίας (MaaS) στις μητροπολιτικές πόλεις για την ψηφιοποίηση των τοπικών μεταφορών και την παροχή στους χρήστες ολοκληρωμένης εμπειρίας κινητικότητας από τον προγραμματισμό των ταξιδιών έως τις πληρωμές σε πολλαπλά μέσα μεταφοράς (Επενδύσεις 1.4.6 — Κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία, με χρηματοδότηση του τελευταίου αυτού μέτρου βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).
            
            
               Επενδύσεις 1.6 — Ψηφιακός μετασχηματισμός των μεγάλων κεντρικών διοικήσεων
            
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι ο επανασχεδιασμός και η ψηφιοποίηση ενός συνόλου διαδικασιών, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προτεραιότητας στις κύριες κεντρικές διοικήσεις, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω διοικήσεων και να απλουστευθούν οι διαδικασίες. Οι σχετικές κεντρικές διοικήσεις περιλαμβάνουν: I) το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL), (ii) το δικαστικό σύστημα, (iii) το Υπουργείο Άμυνας, (iv) το Υπουργείο Εσωτερικών, (v) την Οικονομική Αστυνομία.
            
            
               Όσον αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, το σχέδιο προβλέπει i) την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τους πολίτες και τον ανασχεδιασμό των υποκείμενων εσωτερικών διαδικασιών· ii) την ανάπτυξη εσωτερικών εφαρμογών και συστημάτων διαχείρισης για την ανάπτυξη ενός εσωτερικού κεντρικού συστήματος επαλήθευσης της φυσικής και ψηφιακής ταυτότητας και των συναφών χαρακτηριστικών, που θα επιτρέπει στους δημόσιους υπαλλήλους (π.χ. αστυνομία) να διενεργούν εξ αποστάσεως επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο των προσωπικών εγγράφων και αδειών (π.χ. κάρτα υγείας, άδεια οδήγησης κ.λπ.) που ανήκουν σε πολίτες και συνδέονται με τη CIE· iii) αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων (1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών).
            
            
               Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, το σχέδιο προβλέπει i) ψηφιοποίηση των τελευταίων δέκα ετών αρχείων (10,000,000 δικαστικά αρχεία) σχετικά με αστικές διαδικασίες των κατώτερων δικαστηρίων (Tribunali ordinari), των εφετείων και των δικαστικών αρχείων του Ανωτάτου Δικαστηρίου· ii) τη δημιουργία μιας λίμνης δεδομένων (στρώμα λογισμικού) που θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης σε ολόκληρο το σύνολο ανεπεξέργαστων δεδομένων που παράγονται από το δικαστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στη λίμνη δεδομένων αξιοποιούνται με την εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό: i) την ανωνυμία σε αστικές και ποινικές καταδίκες· ii) Αυτοματοποίηση της σχέσης θύματος-δράστη στις νομικές διατάξεις· iii) να διαχειρίζεται, να αναλύει και να οργανώνει προηγούμενες νομοθεσίες για τη διευκόλυνση της διαβούλευσης των πολιτικών δικαστών και των εισαγγελέων· iv) να διενεργήσει προηγμένη στατιστική ανάλυση σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος· v) διαχείριση και παρακολούθηση του χρόνου διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων των δικαστικών λειτουργών (επενδύσεις 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 1.6.5 — Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, χρηματοδοτούμενες βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).
            
         
         
            
               Όσον αφορά το INPS και το INAIL, το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένη επανεξέταση των εσωτερικών τους συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και την εξέλιξη των ψηφιακών σημείων επαφής τους με τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και άλλες δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μια αδιάλειπτη ψηφιακή εμπειρία (1.6.3 — Digitisation of National Social Security Institute (INPS) και National Institute for Insurance against Accidents at work (INAIL)).
            
            
               Όσον αφορά το Υπουργείο Άμυνας, το έργο περιλαμβάνει i) την ενίσχυση της ασφάλειας τριών θεμελιωδών ομάδων πληροφοριών (προσωπικό, διοικητική τεκμηρίωση, εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες) και ii) τη μετάβαση όλων των συστημάτων και εφαρμογών σε πρότυπο ανοικτής πηγής, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφάλειας που καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς (Επενδύσεις 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας).
            
            
               Όσον αφορά την οικονομική αστυνομία, το σχέδιο αποσκοπεί κυρίως i) στην αναδιοργάνωση των βάσεων δεδομένων· ii) εισαγωγή της επιστήμης των δεδομένων στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Επενδύσεις 1.6.6 — Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας, που χρηματοδοτούνται βάσει μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης).
            
            
            
            
               A.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                     
                        / στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα
                     
                     
                        μετρική
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-123
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — «One click by design» (Ένα κλικ βάσει σχεδιασμού)/περιεχόμενα T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        35 πρόσθετες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος INP (
                        
                           www.inps.it
                        
                        ).
                     
                     
                        Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου μέσω κατάλληλης λογικής κατάρτισης προφίλ (το σύστημα θα προτείνει υπηρεσίες δυνητικού ενδιαφέροντος με βάση την ηλικία, τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τα αντιληπτά οφέλη και το ιστορικό των χρηστών).
                     
                     
                        Οι 35 υπηρεσίες σχετίζονται με τους ακόλουθους θεσμικούς τομείς του INPS:
                     
                     
                        • Συνταξιοδοτικές παροχές
                     
                     
                        • Κοινωνικοί απορροφητήρες
                     
                     
                        •Επιδόματα ανεργίας
                     
                     
                        •Επιδόματα αναπηρίας
                     
                     
                        •Εξοφλήσεις
                     
                     
                        • Είσπραξη της συνεισφοράς της εταιρείας
                     
                     
                        • Υπηρεσίες εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας
                     
                     
                        • Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, διαφθοράς και διαφάνειας
                     
                     
                        Στους απαριθμούμενους θεσμικούς τομείς, οι υπηρεσίες που θα εφαρμοστούν θα αφορούν την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων για υπηρεσίες, τον έλεγχο των απαιτήσεων για το όφελος, την παρακολούθηση της κατάστασης της πρακτικής από τους χρήστες, την προορατική πρόταση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των χρηστών, την αυτόματη ανανέωση των παροχών χωρίς να απαιτούνται νέες εφαρμογές.
                     
                     
                        Τέλος, υπάρχουν πίνακες παρακολούθησης που επιτρέπουν τόσο την παρακολούθηση από το INPS των οφελών που παρέχονται όσο και την υποστήριξη των αποφάσεων των φορέων χάραξης πολιτικής βάσει δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-124
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 250
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 4 250 υπάλληλοι του INPS αξιολογήθηκαν όσον αφορά τις πληροφορίες τους και με πιστοποιημένες βελτιωμένες δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς του ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων: i) σχέδιο· ii) Κατασκευή· iii) Λειτουργία iv) Διευκόλυνση· v) Διαχείριση. 
                     
                     
                        Οι τομείς για τη βελτίωση των ικανοτήτων θα προσδιοριστούν ανάλογα με την ομάδα-στόχο των εκπαιδευομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-125
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών για το υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για το υπολογιστικό νέφος για προσκλήσεις υποβολής προσφορών της τοπικής δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων προσκλήσεων για κάθε τύπο εμπλεκόμενης Δημόσιας Διοίκησης (Δήμοι, Σχολεία, Τοπικές Υπηρεσίες Υγείας) για τη συλλογή και αξιολόγηση των σχεδίων μετάβασης. Η έκδοση τριών ειδικών προσκλήσεων θα επιτρέψει στο Υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής Μετάβασης να αξιολογήσει τις πολύ ειδικές ανάγκες κάθε τύπου δημόσιας διοίκησης.
                     
                     
                        Προσφορές που ανατέθηκαν (δηλ. δημοσίευση του καταλόγου των δημόσιων διοικήσεων που επιτρέπεται να λάβουν χρηματοδότηση) που αφορούσαν τρεις δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δήμους, σχολεία και τοπικούς οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, για τη συλλογή και την αξιολόγηση των σχεδίων μετάβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-126
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υιοθέτηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας PagoPA T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        9 000
                     
                  
                  
                     
                        11 450 
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Να εξασφαλίσει αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα για:
                     
                     
                        — οι δημόσιες διοικήσεις βρίσκονται ήδη στο βασικό σενάριο (9 000 οντότητες)
                     
                     
                        νέες δημόσιες διοικήσεις που προσχωρούν στην πλατφόρμα (2 450 νέες οντότητες).
                     
                     
                        Και στις δύο περιπτώσεις, οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν αύξηση κατά τουλάχιστον + 20 % του αριθμού των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ανάλογα με το σημείο εκκίνησής τους. Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 50 υπηρεσίες για τους δήμους, 20 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 20 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 15 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-127
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης της εφαρμογής «IO» T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 700
                     
                  
                  
                     
                        7 000 
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Να διασφαλίσει αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην εφαρμογή «IO» για:
                     
                     
                        — οι δημόσιες διοικήσεις βρίσκονται ήδη στο βασικό σενάριο (2 700 οντότητες)
                     
                     
                        νέες δημόσιες διοικήσεις που προσχωρούν στην πλατφόρμα (4 300 νέες οντότητες).
                     
                     
                        Και στις δύο περιπτώσεις, οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν αύξηση κατά τουλάχιστον + 20 % του αριθμού των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ανάλογα με το σημείο εκκίνησής τους. Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 50 υπηρεσίες για τους δήμους, 20 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 20 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 15 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-128
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης των ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 800 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και δήμοι, όσον αφορά την πλατφόρμα ψηφιακής κοινοποίησης (DNP), παρέχουν ψηφιακές νομικά δεσμευτικές ανακοινώσεις στους πολίτες, τα νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις και κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-129
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Οι εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες επανασχεδιάστηκαν πλήρως (7 διαδικασίες συνολικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023) και μπορούν να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου επιγραμμικά (όπως αυτοματοποίηση γραφείου, υπηρεσίες κινητικότητας και ηλεκτρονική μάθηση).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-130
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        3 500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση 3.5 εκατομμυρίων δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την τελευταία δεκαετία αστικών δικών σε κατώτερα δικαστήρια («Tribunali») και εφετεία, και τα τελευταία δέκα έτη πράξεων που σχετίζονται με διαδικασίες νομιμοποίησης που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο («Corte di Cassazione»).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-131
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T1
                     
                  
                  
                     
                        Έκθεση που πιστοποιεί την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης για την υλοποίηση έξι νέων συστημάτων γνώσης της λίμνης δεδομένων:
                     
                     
                        1)Σύστημα ανωνυμοποίησης αστικών και ποινικών αποφάσεων
                     
                     
                        2)Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
                     
                     
                        3)Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης για αστικές δίκες
                     
                     
                        4)Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης ποινικών δικών
                     
                     
                        5)Εξελιγμένο σύστημα στατιστικών για αστικές και ποινικές δίκες
                     
                     
                        6)Αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού της σχέσης θύματος-ενοχής. 
                     
                     
                        Η εκτέλεση κάθε δημόσιας σύμβασης αρχίζει με ειδική διοικητική πράξη του υπεύθυνου της διαδικασίας, η οποία ονομάζεται «έναρξη εκτέλεσης».
                     
                  
               
                     
                        M1C1-132
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — «One click by design» (Ένα κλικ βάσει σχεδιασμού)/περιεχόμενα T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        35 πρόσθετες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος Inps (
                        
                           www.inps.it
                        
                        ).
                     
                     
                        Οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου μέσω κατάλληλης λογικής κατάρτισης προφίλ (το σύστημα θα προτείνει υπηρεσίες δυνητικού ενδιαφέροντος με βάση την ηλικία, τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τα αντιληπτά οφέλη και το ιστορικό των χρηστών).
                     
                     
                        Οι 35 υπηρεσίες σχετίζονται με τους ακόλουθους θεσμικούς τομείς του INPS:
                     
                     
                        • Συνταξιοδοτικές παροχές
                     
                     
                        • Κοινωνικοί απορροφητήρες
                     
                     
                        •Επιδόματα ανεργίας
                     
                     
                        •Επιδόματα αναπηρίας
                     
                     
                        •Εξοφλήσεις
                     
                     
                        • Είσπραξη της συνεισφοράς της εταιρείας
                     
                     
                        • Υπηρεσίες εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας
                     
                     
                        • Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης, διαφθοράς και διαφάνειας
                     
                     
                        Στους απαριθμούμενους θεσμικούς τομείς, οι υπηρεσίες που θα εφαρμοστούν θα αφορούν την ψηφιακή υποβολή αιτήσεων υπηρεσιών, τον έλεγχο των απαιτήσεων για το όφελος, την παρακολούθηση της κατάστασης της πρακτικής από τους χρήστες, την προορατική πρόταση υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των χρηστών, την αυτόματη ανανέωση των παροχών χωρίς να απαιτούνται νέες εφαρμογές.
                     
                     
                        Τέλος, θα υπάρχουν πίνακες παρακολούθησης που θα επιτρέπουν τόσο την παρακολούθηση από το INPS των οφελών που παρέχονται όσο και την υποστήριξη των αποφάσεων των φορέων χάραξης πολιτικής βάσει δεδομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-133
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        4 250
                     
                  
                  
                     
                        8 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Επιπλέον 4 250 υπάλληλοι του INPS αξιολογήθηκαν με πιστοποιημένες βελτιωμένες δεξιότητες στους ακόλουθους τομείς του ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων: i) σχέδιο· ii) Κατασκευή· iii) Λειτουργία iv) Διευκόλυνση· v) Διαχείριση.
                     
                     
                        Οι τομείς για τη βελτίωση των ικανοτήτων θα προσδιοριστούν ανάλογα με την ομάδα-στόχο των εκπαιδευομένων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-134
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος είναι η επίτευξη 53 (52 %) εκ νέου επεξεργασμένων θεσμικών διαδικασιών και υπηρεσιών προκειμένου να καταστούν πλήρως ψηφιοποιημένες. 
                     
                     
                        Οι σχετικές περιοχές του INAIL είναι οι εξής: Ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, πρόληψη και ασφάλεια, πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις.
                     
                     
                        Ειδικότερα, ο αναμενόμενος στόχος για κάθε περιοχή εκφράζεται ανωτέρω: 
                     
                     
                        ·Ασφάλιση: 8 (25 %)· 
                     
                     
                        ·Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας: 18 (50 %)·
                     
                     
                        ·Πρόληψη και ασφάλεια: 9 (80 %)·
                     
                     
                        ·Πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις: 18 (80 %).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-135
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση, αναθεώρηση και αυτοματοποίηση 15 διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του αμυντικού προσωπικού (όπως η πρόσληψη, η απασχόληση και η συνταξιοδότηση, η υγεία των εργαζομένων) ξεκινώντας από μια βάση τεσσάρων ήδη ψηφιοποιημένων διαδικασιών.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-136
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών
                     
                  
                  
                     
                        190 000
                     
                  
                  
                     
                        450 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών ταυτότητας (450 000) που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας και κυκλοφορούν στην υποδομή, τα οποία συμπληρώνονται από εγκατάσταση αποκατάστασης μετά από καταστροφή, αρχής γενομένης από τη γραμμή βάσης των 190 000 ήδη ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-137
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Επίτευξη θεσμικών δικτυακών πυλών και διαδικτυακών πυλών ενδοδικτύου
                     
                  
                  
                     
                        Θεσμικές διαδικτυακές πύλες και διαδικτυακές πύλες ενδοδικτύου σε πλήρη λειτουργία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη και υλοποίηση (i) θεσμικών διαδικτυακών πυλών και (ii) διαδικτυακών πυλών ενδοδικτύου για ειδικές ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-138
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Μετάβαση κρίσιμων εφαρμογών μη αποστολών στη λύση για πλήρη προστασία των πληροφοριών από ανοικτές υποδομές (S.C.I.P.I.O.) T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Αρχική μετάβαση και επιχειρησιακή διαθεσιμότητα εφαρμογών ζωτικής σημασίας που δεν αποτελούν αποστολή σε νέες υποδομές ανοικτής πηγής. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή του υλισμικού, την εγκατάσταση στοιχείων ανοικτού κώδικα μεσαίου λογισμικού και τον ανασχεδιασμό εφαρμογών.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-139
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 083
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Η μετάβαση 4 083 τοπικών δημόσιων διοικήσεων προς πιστοποιημένα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν η δοκιμή όλων των συστημάτων, συνόλων δεδομένων και της μετάβασης εφαρμογών που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο μετάβασης είναι επιτυχής.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-140
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0,1
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Η τήρηση του κοινού σχεδιασμού/μοντέλου των δικτυακών τόπων/των συνιστωσών υπηρεσιών συνίσταται στα εξής: 
                           (1) αξιολόγηση των υποβληθέντων σχεδίων
                     
                     
                        2) Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης του έργου σχετικά με τις βασικές μετρήσεις της χρηστικότητας (βαθμολογία ψηφιακής χρηστικότητας), μέσω ειδικής πλατφόρμας που είναι ήδη διαθέσιμη.
                     
                     
                        Διοικήσεις (δήμοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα 1ης και 2ης βαθμίδας και ειδικές πιλοτικές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και πολιτιστικής κληρονομιάς) που εφαρμόζουν ένα κοινό μοντέλο και σύστημα σχεδιασμού, απλουστεύοντας την αλληλεπίδραση των χρηστών και διευκολύνοντας τη συντήρηση για τα επόμενα έτη.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-141
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση, αναθεώρηση και αυτοματοποίηση 20 διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του αμυντικού προσωπικού (όπως η πρόσληψη, η απασχόληση και η συνταξιοδότηση, η υγεία των εργαζομένων), αρχής γενομένης από τη γραμμή βάσης των δεκαπέντε ήδη ψηφιοποιημένων διαδικασιών με στόχο το 1.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-142
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών του Υπουργείου Άμυνας Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών
                     
                  
                  
                     
                        450 000
                     
                  
                  
                     
                        750 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών ταυτότητας (750 000) που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Άμυνας και κυκλοφορούν στην υποδομή και συμπληρώνονται από εγκατάσταση αποκατάστασης μετά από καταστροφή, ξεκινώντας από βάση αναφοράς 450 000 ήδη ψηφιοποιημένων πιστοποιητικών με στόχο το 1.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-143
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Μετάβαση κρίσιμων εφαρμογών μη αποστολών στη λύση για πλήρη προστασία των πληροφοριών από ανοικτές υποδομές (S.C.I.P.I.O.) T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τελική μετάβαση τεσσάρων κρίσιμων και έντεκα κρίσιμης σημασίας εφαρμογών εκτός αποστολής σε νέες υποδομές ανοικτής πηγής που περιλαμβάνουν την εφαρμογή του υλισμικού, την εγκατάσταση στοιχείων ανοικτής πηγής μεσαίου λογισμικού, τον ανασχεδιασμό των εφαρμογών, αρχής γενομένης από τη γραμμή βάσης των δέκα που έχουν ήδη μεταφερθεί με στόχο το 1.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-144
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών — Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έως το 2ο τρίμηνο του 2025, η AgID θα παράσχει στήριξη σε 55 τοπική δημόσια διοίκηση, προκειμένου:
                     
                     
                        — Παροχή 28 τεχνικών και επαγγελματικών εμπειρογνωμόνων
                     
                     
                        — μείωση του αριθμού των σφαλμάτων κατά 50 % σε τουλάχιστον 2 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από κάθε διοίκηση
                     
                     
                        Διάδοση και κατάρτιση τουλάχιστον 3 εργαλείων με στόχο τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη των πλέον χρησιμοποιούμενων ψηφιακών υπηρεσιών που ανήκουν σε κάθε διοίκηση
                     
                     
                        — Να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50 % των προσβάσιμων λύσεων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του υλισμικού, του λογισμικού και των υποστηρικτικών τεχνολογιών, είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων με αναπηρία.
                     
                     
                        Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει κουπόνι ύψους 490k/EUR/έτος κατά μέσο όρο, για 2 έτη, συν δαπάνες ανθρώπινων πόρων για 4 έτη.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-145
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.4 — Κλίμακα υιοθέτησης των εθνικών ψηφιακών πλατφορμών ταυτοποίησης (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εθνικές πλατφόρμες ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός πολιτών με ηλεκτρονική ταυτοποίηση
                     
                  
                  
                     
                        17 500 000
                     
                  
                  
                     
                        42 300 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός Ιταλών πολιτών με έγκυρη ψηφιακή ταυτότητα στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακής ταυτότητας.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-146
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.4 — Κλιμάκωση υιοθέτησης των εθνικών ψηφιακών πλατφορμών ταυτοποίησης (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εθνικές πλατφόρμες ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                     
                        6 283
                     
                     
                  
                  
                     
                        16 500
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός δημόσιων διοικήσεων (από σύνολο 16 500) που υιοθετούν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) (SPID ή CIE).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-147
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        4 083
                     
                  
                  
                     
                        12 464
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η μετάβαση 12 464 τοπικών δημόσιων διοικήσεων προς πιστοποιημένα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν η δοκιμή όλων των συστημάτων, συνόλων δεδομένων και της μετάβασης εφαρμογών που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο μετάβασης είναι επιτυχής.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-148
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η τήρηση του κοινού σχεδιασμού/μοντέλου των δικτυακών τόπων/των συνιστωσών υπηρεσιών συνίσταται στα εξής: (1) αξιολόγηση των υποβληθέντων σχεδίων
                     
                     
                        2) Αξιολόγηση της ολοκλήρωσης του έργου σχετικά με τις βασικές μετρήσεις της χρηστικότητας (βαθμολογία ψηφιακής χρηστικότητας), μέσω ειδικής πλατφόρμας που είναι ήδη διαθέσιμη.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-149
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υιοθέτηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας PagoPA T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        11 450
                     
                  
                  
                     
                     
                        14 100
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Να εξασφαλίσει αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα για:
                     
                     
                        δημόσιες διοικήσεις που έχουν ήδη προσχωρήσει στην πλατφόρμα (11 450 οντότητες)·
                     
                     
                        νέες δημόσιες διοικήσεις που προσχωρούν στην πλατφόρμα (2 650 νέες οντότητες).
                     
                     
                        Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 50 υπηρεσίες για τους δήμους, 20 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 20 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 15 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-150
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης της εφαρμογής «IO» T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        7 000
                     
                  
                  
                     
                     
                        14 100
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Να διασφαλίσει αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που ενσωματώνονται στην εφαρμογή «IO» για:
                     
                     
                        δημόσιες διοικήσεις που χρησιμοποιούν ήδη τον ΟΙ (7 000 οντότητες)·
                     
                     
                        νέες δημόσιες διοικήσεις που προσχωρούν στην πλατφόρμα (περίπου 7 100 νέες οντότητες).
                     
                     
                        Ο αριθμός των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν εξαρτάται από το είδος της διοίκησης (τελικός στόχος είναι να υπάρχουν κατά μέσο όρο 50 υπηρεσίες για τους δήμους, 20 υπηρεσίες για τις περιφέρειες, 20 υπηρεσίες για τις υγειονομικές αρχές, 15 υπηρεσίες για σχολεία και πανεπιστήμια).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-151
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης των ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        800
                     
                  
                  
                     
                     
                        6 400
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 6 400 κεντρικές δημόσιες διοικήσεις και δήμοι, όσον αφορά την πλατφόρμα ψηφιακής κοινοποίησης (DNP), παρέχουν ψηφιακές νομικά δεσμευτικές ανακοινώσεις στους πολίτες, τα νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-152
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Οι εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες επανασχεδιάστηκαν πλήρως (45 διαδικασίες συνολικά έως τις 31 Αυγούστου 2026) και μπορούν να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου επιγραμμικά (όπως αυτοματοποίηση γραφείου, υπηρεσίες κινητικότητας και ηλεκτρονική μάθηση).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-153
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                     
                        10 000 
                     
                     
                        000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση δέκα εκατομμυρίων δικαστικών φακέλων που αφορούν την τελευταία δεκαετία αστικών δικών κατώτερων δικαστηρίων («Tribunali») και εφετείων, καθώς και των δέκα τελευταίων ετών πράξεων που σχετίζονται με διαδικασίες νομιμοποίησης που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο («Corte di Cassazione»).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-154
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εφαρμογή έξι νέων συστημάτων γνώσης της λίμνης δεδομένων.
                     
                     
                        1)Σύστημα ανωνυμοποίησης αστικών και ποινικών αποφάσεων
                     
                     
                        2)Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
                     
                     
                        3)Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης για αστικές δίκες
                     
                     
                        4)Σύστημα διαχείρισης και ανάλυσης ποινικών δικών
                     
                     
                        5)Εξελιγμένο σύστημα στατιστικών για αστικές και ποινικές δίκες
                     
                     
                        6)Αυτοματοποιημένο σύστημα εντοπισμού της σχέσης θύματος-ενοχής. 
                     
                     
                        Τα έξι στοιχεία είναι χωριστά συστήματα που χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνολογίες. Το πλαίσιο των συστημάτων είναι το ίδιο: σύνδεση δεδομένων και εγγράφων που προέρχονται από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές· τα πρότυπα των συστημάτων διαφέρουν ανάλογα με τους χρήστες (π.χ. δικαστές σε αστικές και ποινικές υποθέσεις) και τους στόχους (π.χ. στατιστικά στοιχεία και κρίση).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-155
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        53 
                     
                  
                  
                     
                        82 
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος είναι η επίτευξη 82 (80 %) εκ νέου επεξεργασμένων θεσμικών διαδικασιών και υπηρεσιών προκειμένου να καταστούν πλήρως ψηφιοποιημένες. Οι σχετικές περιοχές του INAIL είναι οι εξής: Ασφάλιση, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, πρόληψη και ασφάλεια, πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις.
                     
                     
                        Ειδικότερα, ο αναμενόμενος στόχος για κάθε περιοχή εκφράζεται ανωτέρω: 
                     
                     
                        ·Ασφάλιση: 26 (80 %)·
                     
                     
                        ·Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας: 29 (80 %)·
                     
                     
                        ·Πρόληψη και ασφάλεια: 9 (80 %)·
                     
                     
                        ·Πιστοποιήσεις και επαληθεύσεις: 18 (80 %).
                     
                  
               
            
            
               Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2:
            
            
               Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του συστήματος παραγωγής
            
            
               Ο άξονας 1 της αποστολής 1 συνιστώσα 2 του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν κυρίως i) στη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και της καινοτομίας του παραγωγικού συστήματος μέσω κινήτρων για επενδύσεις σε τεχνολογίες, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία· ii) εγκατάσταση υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων και δικτύων 5G για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, καθώς και δορυφορικών συστοιχιών και υπηρεσιών· iii) προώθηση της ανάπτυξης στρατηγικών αλυσίδων αξίας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με έμφαση στις ΜΜΕ.
            
            
               Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κενών που προκύπτουν από τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2020 όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις ελλείψεις στη συνδεσιμότητα, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας της χώρας.
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της παρούσας συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «ενίσχυσης της εξ αποστάσεως μάθησης και των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2020), «προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), «ενίσχυση της ποιότητας των επιχειρήσεων, περιφερειακή και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] ενισχυμένη ψηφιακή υποδομή για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (Σύσταση για συγκεκριμένες χώρες 3, 2020), «ενίσχυση αναβάθμισης δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), «εστίαση οικονομικής πολιτικής σχετικής με τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, και την ποιότητα των υποδομών, επίσης περιφερειακών ανισοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), καθώς και σε κάποιο βαθμό, «στήριξη της μη τραπεζικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση για καινοτόμες και μικρότερες επιχειρήσεις» (ειδική ανά χώρα σύσταση 5, 2019). 
            
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη «μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
            
            
            
               Άξονας 2 — Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού
            
            
            
               Ο κύριος στόχος του άξονα 2 της συνιστώσας 2 της αποστολής 1 είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και οι συνθήκες-πλαίσιο για τον ανταγωνισμό, ώστε να ευνοηθεί η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Το κύριο εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού, ο οποίος πρέπει να εγκρίνεται κάθε χρόνο. 
            
         
         
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 σχετικά με την ανάγκη «αντιμετώπισης των περιορισμών του ανταγωνισμού [...], μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).
            
            
               B.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               Άξονας 1 — Ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα του συστήματος παραγωγής
            
            
               Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες που στηρίζουν την ψηφιοποίηση. Το μέτρο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μετάβασης 4.0, το οποίο περιλαμβάνει άλλα μέτρα στήριξης που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο για την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
            
            
               Το μέτρο συνίσταται σε καθεστώς πίστωσης φόρου και καλύπτει δαπάνες που πρέπει να δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος). Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό των κωδικών πίστωσης φόρου, οι οποίοι προσδιορίζονται με απόφαση της Υπηρεσίας Εσόδων, ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τις πιστώσεις φόρου με το μοντέλο πληρωμής F24. 
            
            
               Οι υποστηριζόμενες πιστώσεις φόρου καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και δραστηριότητες:
            
            
               1.επενδυτικά αγαθά, αποτελούμενα από: I) 4.0 (δηλαδή τεχνολογικά προηγμένα) υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως μηχανές παραγωγής των οποίων οι εργασίες ελέγχονται από συστήματα πληροφορικής ή αισθητήρες/οδηγούς, μηχανές και συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο προϊόντων ή διεργασιών, και διαδραστικά συστήματα· όλες να χαρακτηρίζονται από ψηφιακά χαρακτηριστικά, όπως η αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση και η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής· ii) 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως μοντελοποίηση 3D, συστήματα ενδοεργοστασιακής επικοινωνίας και λογισμικό, συστήματα, πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης μηχανών· iii) τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως λογισμικό που σχετίζεται με τη διαχείριση επιχειρήσεων. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος). 
            
            
               2.δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποτελούνται από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας, πράσινης και ψηφιακής καινοτομίας και σχεδιασμού. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2022 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος). 
            
            
               3.δραστηριότητες κατάρτισης που διεξάγονται για την απόκτηση ή την εδραίωση των γνώσεων σχετικών τεχνολογιών, όπως τα μαζικά δεδομένα και η ανάλυση δεδομένων, η διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η ψηφιακή ολοκλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις φόρου που παρουσιάζονται στις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2022 και της 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 Νοεμβρίου 2024 για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος). 
            
            
               Το μέτρο περιλαμβάνει τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ιταλίας για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του καθεστώτος.
            
            
               Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
            
            
               Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η προσαρμογή του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις σύγχρονες προκλήσεις και η διασφάλιση ότι το δυναμικό καινοτομίας συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους: ενίσχυση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· ενθάρρυνση της χρήσης και της διάδοσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως από τις ΜΜΕ· διευκόλυνση της πρόσβασης σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και του επιμερισμού τους, με παράλληλη εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης των επενδύσεων· εξασφάλιση αυστηρότερου σεβασμού της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· και ενίσχυση του ρόλου της Ιταλίας στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.
            
            
               Το μέτρο αφορά τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: I) αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απλούστευση των διαδικασιών, ii) ενίσχυση της στήριξης σε εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα, iii) βελτίωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, iv) διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και v) ενίσχυση της προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών. 
            
            
               Επένδυση 6: Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι να στηρίξει το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να συνοδεύσει τη μεταρρύθμισή του, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 1 αυτής της συνιστώσας. Το μέτρο περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη για έργα που σχετίζονται με τη βιομηχανική ιδιοκτησία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, όπως μέτρα σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Brevetti +), προγράμματα Proof of Concept (POC) και ενίσχυση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (TTO). 
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στους όρους αναφοράς για τις επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν την έρευνα και ανάπτυξη που είναι αφιερωμένη στον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  1
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  2
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  3
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  4
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Άξονας 2 — Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού
            
            
         
         
            
               Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού του 2021, 2022, 2023 και 2024
            
            
               Ο νόμος περί ανταγωνισμού θεσπίζεται κάθε χρόνο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τοπικές δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα και τις δημόσιες μεταφορές), αποφεύγοντας την αδικαιολόγητη παράταση των παραχωρήσεων στους λιμένες, τους αυτοκινητόδρομους, τους σταθμούς φόρτισης και την υδροηλεκτρική ενέργεια σε κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης σε πολλούς τομείς, προβλέποντας την κατάλληλη ρύθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αναθεωρώντας τους κανόνες για τη συγκέντρωση και εφαρμόζοντας τη γενική αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τη διάρκεια και την κατάλληλη αντιστάθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ο νόμος περί ανταγωνισμού θα αυξήσει επίσης τα κίνητρα για τις περιφέρειες να προκηρύσσουν διαγωνισμούς για τις συμβάσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών για περιφερειακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Εισάγεται επίσης σαφής διαχωρισμός μεταξύ των λειτουργιών ρύθμισης/ελέγχου και διαχείρισης των συμβάσεων. 
            
            
               Όσον αφορά τα ειδικά τομεακά μέτρα, οι ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού περιλαμβάνουν μέτρα στους τομείς της ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό), της διαχείρισης αποβλήτων και των μεταφορών (λιμένες, σιδηρόδρομοι και αυτοκινητόδρομοι), τα οποία συμπληρώνουν τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποστολών 2 και 3. Συνοδευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υιοθέτησης του ανταγωνισμού στις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθούν σε ισχύ το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού του 2022 θα εγκρίνει ιδίως το πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και θα προωθήσει την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 2ης γενιάς, οι οποίοι θα φτάσουν τα 33 εκατομμύρια μονάδες σε όλη την Ιταλία την 31 Δεκεμβρίου 2025.
            
            
               Επιπλέον, οι νόμοι βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον τουλάχιστον μέσω: I) την ευθυγράμμιση των κανόνων ελέγχου των συγκεντρώσεων με το δίκαιο της ΕΕ, ii) την ενοποίηση, ψηφιοποίηση και επαγγελματοποίηση των αρχών εποπτείας της αγοράς και iii) τη μείωση του χρόνου διαπίστευσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εργαζομένους, από επτά σε τέσσερις ημέρες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ημερών για τη σύσταση επιχείρησης. 
            
            
            
                
            
            
               B.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Μέτρο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για να καταστούν οι πιστώσεις φόρου μετάβασης 4.0 διαθέσιμες στους δυνητικούς δικαιούχους και σύσταση της επιστημονικής επιτροπής
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου περί προϋπολογισμού που επιτρέπει τις πιστώσεις φόρου και διάταξη στις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι νομικές πράξεις καθιστούν διαθέσιμες στους δυνητικούς δικαιούχους πιστώσεις φόρου μετάβασης 4.0. Πρόκειται για πιστώσεις φόρου για i) 4.0 (δηλαδή τεχνολογικά προηγμένα) υλικά αγαθά επένδυσης, ii) 4.0 άυλα επενδυτικά αγαθά, iii) συνήθη άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, iv) δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, και v) δραστηριότητες κατάρτισης.
                     
                     
                        Οι κωδικοί των πιστώσεων φόρου ορίζονται με απόφαση του Οργανισμού Εσόδων, ώστε να επιτρέπεται στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τις πιστώσεις φόρου με το μοντέλο πληρωμής F24. Με την έκδοση υπουργικού διατάγματος για την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των πιστώσεων φόρου μετάβασης 4.0 συστήνεται επιστημονική επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και την Τράπεζα της Ιταλίας.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβατική περίοδος 4.0: πιστώσεις φόρου που χορηγούνται σε επιχειρήσεις βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2022
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        69 900
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 69 900 εκπτώσεις φόρου μετάβασης 4.0 σε επιχειρήσεις σε σχέση με 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ή δραστηριότητες κατάρτισης, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022. Ειδικότερα, αναμένεται ότι:
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 17 700 εκπτώσεις φόρου για 4.0 ενσώματα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 27 300 εκπτώσεις φόρου για 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 13 600 εκπτώσεις φόρου για τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2022·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 10 300 εκπτώσεις φόρου για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιχειρήσεις, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2022·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 1 000 εκπτώσεις φόρου για δραστηριότητες κατάρτισης, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2022.
                     
                     
                        Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, το τέλος της σχετικής περιόδου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν όλες τις προαναφερόμενες πιστώσεις φόρου παρατείνεται από την 31 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 30 Νοεμβρίου 2023.
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβατική περίοδος 4.0: πιστώσεις φόρου που χορηγούνται σε επιχειρήσεις βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2023
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        69 900
                     
                  
                  
                     
                        111 700
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 111 700 εκπτώσεις φόρου μετάβασης 4.0 σε επιχειρήσεις σε σχέση με 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ή δραστηριότητες κατάρτισης, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2023. Ειδικότερα, αναμένεται ότι:
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 26 900 εκπτώσεις φόρου για 4.0 ενσώματα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2023·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 41 500 εκπτώσεις φόρου για 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2023·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 20 700 εκπτώσεις φόρου για τυποποιημένα άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2023·
                     
                     
                        — έχουν χορηγηθεί τουλάχιστον 20 600 εκπτώσεις φόρου για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιχειρήσεις, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2023·
                     
                     
                        — χορηγήθηκαν τουλάχιστον 2 000 εκπτώσεις φόρου για δραστηριότητες κατάρτισης σε επιχειρήσεις, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2023.
                     
                     
                        Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, το τέλος της σχετικής περιόδου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν όλες τις προαναφερόμενες πιστώσεις φόρου παρατείνεται από την 31 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 30 Νοεμβρίου 2024.
                     
                     
                        Το βασικό σενάριο αναφέρεται στον αριθμό των πιστώσεων φόρου μετάβασης 4.0 που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις, βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ της 1 Ιανουαρίου 2021 και της 31 Δεκεμβρίου 2022 για 4.0 υλικά κεφαλαιουχικά αγαθά, 4.0 άυλα κεφαλαιουχικά αγαθά και τυποποιημένα άυλα αγαθά και βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2022 για δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και δραστηριότητες κατάρτισης. Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος δεν αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό σενάριο για όλες τις προαναφερόμενες πιστώσεις φόρου.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος με στόχο τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και διάταξη στις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Το νέο νομοθετικό διάταγμα τροποποιεί τον ιταλικό κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 30 της 10 Φεβρουαρίου 2005) και καλύπτει τουλάχιστον τους ακόλουθους τομείς: I) αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την απλούστευση των διαδικασιών, ii) ενίσχυση της στήριξης σε εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα, iii) βελτίωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, iv) διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων, v) ενίσχυση της προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 6: Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        254
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 254 επιπλέον έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά για εταιρείες και ερευνητικούς φορείς, όπως μέτρα σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Brevetti +), προγράμματα απόδειξης της ορθότητας της ιδέας (POC) και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας (TTO), σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο ετήσιος νόμος περί ανταγωνισμού περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
                     
                     
                        Αφορά:
                           - Επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
                           - Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες
                           - Ενέργεια
                           - Μεταφορές
                        - Απόβλητα
                           - Σύσταση επιχείρησης
                           - Εποπτεία της αγοράς
                     
                     
                     
                        Επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας:
                     
                     
                        i. Εξάλειψη πρόσθετων εμποδίων στον έλεγχο της συγχώνευσης μέσω της περαιτέρω ευθυγράμμισης των ιταλικών κανόνων ελέγχου των συγχωνεύσεων με το δίκαιο της ΕΕ.
                     
                     
                     
                        Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες:
                     
                     
                        ii. Ενίσχυση και ευρύτερη χρήση της αρχής του ανταγωνισμού για τις τοπικές δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα και τις τοπικές δημόσιες μεταφορές.
                     
                     
                        iii. Να περιορίσει τις απευθείας αναθέσεις απαιτώντας από τις τοπικές δημόσιες αρχές να αιτιολογούν οποιαδήποτε παρέκκλιση από την προκήρυξη διαγωνισμού για συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 192 του κώδικα δημοσίων συμβάσεων).
                     
                     
                        iv. Να προβλεφθεί η κατάλληλη ρύθμιση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας με την εφαρμογή του άρθρου 19 του νόμου 124/2015 ως ενιαίο κείμενο για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων.
                     
                     
                        v. Οι κανόνες και οι μηχανισμοί συγκέντρωσης παρέχουν κίνητρα στις ενώσεις δήμων προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των φορέων και των αναθετουσών αρχών συνδέοντάς τους με τις βέλτιστες εδαφικές συγκεντρώσεις («ambiti territoriali ottimali») και τις περιοχές και τα κατάλληλα επίπεδα τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών («bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale») τουλάχιστον 350.000 κατοίκων.
                     
                     
                     
                        Η νομική πράξη για τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 19 του ν. 124/2015 τουλάχιστον:
                     
                     
                        — ορισμός των δημόσιων υπηρεσιών βάσει κριτηρίων του δικαίου της ΕΕ·
                     
                     
                        — προβλέπει γενικές αρχές παροχής, ρύθμισης και διαχείρισης των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών·
                     
                     
                        — θέσπιση γενικής αρχής αναλογικότητας όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
                     
                     
                        — να διαχωριστούν σαφώς οι λειτουργίες ρύθμισης και ελέγχου από τη διαχείριση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
                     
                     
                        — να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές δημόσιες αρχές αιτιολογούν την αύξηση των μεριδίων των εταιρειών που συμμετέχουν στην εσωτερική ανάθεση·
                     
                     
                        — προβλέπουν κατάλληλη αποζημίωση για τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, με βάση την κοστολόγηση που εποπτεύεται από ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. ARERA για την ενέργεια ή ART για τις μεταφορές)·
                     
                     
                        — να περιορίσει τη μέση διάρκεια των συμβάσεων κατ’ οίκον και να μειώσει και να εναρμονίσει σε όλους τους φορείς υποβολής προσφορών την τυπική διάρκεια των συμβάσεων που δημοπρατούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια εξασφαλίζει την οικονομική και χρηματοοικονομική ισορροπία των συμβάσεων, βάσει επίσης των κριτηρίων που καθορίζονται από την Αρχή Μεταφορών.
                     
                     
                     
                        Ενέργεια:
                     
                     
                        vi.
                              Να καταστεί υποχρεωτική η υποβολή προσφορών για συμβάσεις παραχώρησης για την υδροηλεκτρική ενέργεια και να καθοριστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας.
                     
                     
                        vii.
                              Να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης για τη διανομή φυσικού αερίου.
                     
                     
                        viii.
                              Θέσπιση διαφανών και αμερόληπτων απαιτήσεων για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για ηλεκτρική φόρτιση ή για τους φορείς εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης/σταθμών επιλογής.
                     
                     
                        ix.
                              Κατάργηση των διοικητικά ρυθμιζόμενων τιμολογίων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
                     
                     
                     
                        Το πλαίσιο ανταγωνισμού για τις συμβάσεις παραχώρησης υδροηλεκτρικής ενέργειας πρέπει τουλάχιστον:
                     
                     
                        -
                              Απαίτηση οι σημαντικές εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας να ρυθμίζονται με γενικά και ενιαία κριτήρια σε κεντρικό επίπεδο.
                     
                     
                        -
                              Να απαιτούν από τις περιφέρειες να καθορίζουν τα οικονομικά κριτήρια στα οποία βασίζεται η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης.
                     
                     
                        -
                              Σταδιακή κατάργηση της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων (όπως έχει ήδη αποκλείσει το ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο).
                     
                     
                        -
                              Απαιτούν από τις περιφέρειες να εναρμονίσουν τα κριτήρια πρόσβασης στα κριτήρια υποβολής προσφορών (για τη δημιουργία προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος).
                     
                     
                     
                        Μεταφορές:
                     
                     
                        x.
                              Θέσπιση σαφών, αμερόληπτων και διαφανών κριτηρίων για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης λιμενικών υπηρεσιών.
                     
                     
                        xi.
                              Άρση των φραγμών για τους αναδόχους λιμενικών παραχωρήσεων όσον αφορά τη συγχώνευση δραστηριοτήτων παραχώρησης λιμένα σε αρκετούς μεγάλους και μεσαίους λιμένες.
                     
                     
                        xii.
                              Να άρει τους φραγμούς που εμποδίζουν τους παραχωρησιούχους να παρέχουν οι ίδιοι ορισμένες λιμενικές υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό, με την επιφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί όροι που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αναγκαίοι και ανάλογοι προς τον στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας στις λιμενικές περιοχές.
                     
                     
                        xiii.
                              Απλούστευση της αναθεώρησης των διαδικασιών αναθεώρησης των σχεδίων αδειοδότησης λιμένων.
                     
                     
                        xiv.
                              Εφαρμογή του άρθρου 27 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του νομοθετικού διατάγματος 50/2017, το οποίο παρέχει κίνητρα στις περιφέρειες για την ανάθεση των περιφερειακών σιδηροδρομικών συμβάσεων.
                     
                     
                     
                        Απόβλητα:
                     
                     
                        xv.
                              Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.
                     
                     
                     
                        Σύσταση επιχείρησης:
                     
                     
                        xvi.
                              Μείωση του χρόνου διαπίστευσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους εργαζομένους, από επτά σε τέσσερις ημέρες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ημερών για τη σύσταση επιχείρησης.
                     
                     
                     
                        Εποπτεία της αγοράς:
                     
                     
                        xvii.
                              Ενοποίηση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς σε δέκα το πολύ οργανισμούς που βρίσκονται στις κύριες περιφέρειες της Ιταλίας, καθένας από τους οποίους καλύπτει όλες τις ομάδες προϊόντων και υποβάλλει εκθέσεις στον ενιαίο αξιωματικό σύνδεσμο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/1020 («δέσμη μέτρων για τα προϊόντα»).
                     
                     
                        xviii.
                              Να απαιτούν από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να διενεργούν ψηφιοποιημένες επιθεωρήσεις προϊόντων και συλλογή δεδομένων, να εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό επικίνδυνων και παράνομων προϊόντων και να εντοπίζουν τάσεις και κινδύνους στην ενιαία αγορά.
                     
                     
                        xix.
                              Απαιτούν από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς να συμπεριλάβουν την κατάρτιση και τη χρήση του συστήματος πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πανευρωπαϊκή εποπτεία της αγοράς.
                     
                     
                        xx.
                              Δημιουργία νέων διαπιστευμένων εργαστηρίων για τις δοκιμές προϊόντων για όλες τις ομάδες προϊόντων. Τα εργαστήρια αυτά διενεργούν δοκιμές ηλεκτρονικού εμπορίου, φυσικές εργαστηριακές δοκιμές, κοινές δράσεις (τελωνειακές αρχές/αρχές εποπτείας της αγοράς· δύο ή περισσότερες εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, εθνικές και ενωσιακές αρχές αγοράς).
                     
                  
               
                     
                        M1C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται) ώστε:
                     
                     
                        i.
                              Σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την 1 Ιανουαρίου 2023.
                     
                     
                        ii.
                              Θέσπιση συνοδευτικών μέτρων για τη στήριξη της υιοθέτησης του ανταγωνισμού στις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
                     
                     
                     
                        Τα συνοδευτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υιοθέτησης του ανταγωνισμού στις λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
                     
                     
                        — Δημοπρασία της πελατειακής βάσης για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους.
                     
                     
                        — Να καθορίσει ανώτατο όριο ως μέγιστο μερίδιο αγοράς που διατίθεται σε κάθε προμηθευτή·
                     
                     
                        — Να επιτραπεί στους Ιταλούς καταναλωτές να ζητούν από τον προμηθευτή ενέργειας να γνωστοποιήσει τα δεδομένα τιμολόγησης σε τρίτους παρόχους·
                     
                     
                        — Αύξηση της διαφάνειας στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος παρέχοντας στους καταναλωτές πρόσβαση στα επιμέρους στοιχεία του «spesi per oneri di sistema»·
                     
                     
                        — Κατάργηση της υποχρέωσης των προμηθευτών να εισπράττουν τέλη άσχετα με τον ενεργειακό τομέα.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για μέτρα που απορρέουν από την ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού του 2021
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022 
                           Το ετήσιο δίκαιο ανταγωνισμού περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2023.
                     
                     
                     
                        Συγκεκριμένα:
                           i. εγκρίνει το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας·
                     
                     
                        ii. προώθηση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας 2ης γενιάς.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για μέτρα που απορρέουν από την ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού του 2022
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023. Το ετήσιο δίκαιο ανταγωνισμού περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, των οποίων τα εκτελεστικά μέτρα και το παράγωγο δίκαιο (εφόσον απαιτείται) θεσπίζονται και τίθενται σε ισχύ το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2024.
                     
                     
                     
                        Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα στον τομέα των μεταφορών/αυτοκινητοδρόμων:
                     
                     
                        — να καταστεί υποχρεωτική η υποβολή προσφορών για συμβάσεις παραχώρησης στους αυτοκινητόδρομους και να καθοριστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, με την επιφύλαξη της εσωτερικής πρόβλεψης εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία της ΕΕ·
                     
                     
                        — να απαιτούν τον υπολογισμό ενός ανώτατου ορίου τιμών από την ART (ρυθμιστική αρχή μεταφορών) βάσει συγκριτικής ανάλυσης του ιστορικού κόστους ολόκληρου του οικονομικού τομέα, σύμφωνα με σαφή, ενιαία και διαφανή κριτήρια·
                     
                     
                        — να απαιτούν την προκήρυξη διαγωνισμών για δέσμες παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων·
                     
                     
                        — να απαιτήσει λεπτομερή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης·
                     
                     
                        — ενίσχυση των ελέγχων από το Υπουργείο Υποδομών για την εκτέλεση έργων σε αυτοκινητοδρόμους·
                     
                     
                        — πρόληψη της αυτόματης ανανέωσης συμβάσεων παραχώρησης και διασφάλιση της συμμόρφωσης των εσωτερικών αναθέσεων (*)
                     
                     
                        ρυθμίζει τους όρους υπαναχώρησης από τη σύμβαση·
                     
                     
                        — να μειώσει τους όρους υπαναχώρησης από τη σύμβαση·
                     
                     
                        — να μειώσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (εντός πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο), το μερίδιο των εσωτερικών συμβάσεων από 40 % σε 20 %, με την επιφύλαξη των επαγγελματικών επιπέδων.
                     
                     
                     
                        (*) όσον αφορά τις εσωτερικές αναθέσεις, ο νόμος:
                     
                     
                        να απαιτούν υποχρεωτική εκ των προτέρων επαλήθευση της νομιμότητας της εσωτερικής ανάθεσης και να απαγορεύουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών ή των εσωτερικών αναθέσεων χωρίς την εν λόγω επαλήθευση·
                     
                     
                        — να αναθέσει στην Αρχή για τη ρύθμιση των μεταφορών επαρκή μέσα και εξουσίες για τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, καθώς και την (νομική) υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ANAC)·
                     
                     
                        — να συμπεριληφθεί η εγκατάσταση ελάχιστου αριθμού σημείων φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας ως κριτήρια ανάθεσης για νέες παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων.
                     
                     
                     
                        Όσον αφορά τη λύση της σύμβασης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον επαρκή αποζημίωση ώστε να μπορεί ο παραχωρησιούχος να ανακτήσει επενδύσεις που δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως. Όσον αφορά τη λύση της σύμβασης λόγω σοβαρής παραβίασης, ο νόμος προβλέπει επαρκή ισορροπία μεταξύ της αποκατάστασης των ζημιών που ζητούνται στον παραχωρησιούχο και μιας δίκαιης αποζημίωσης για επενδύσεις που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Οι περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης προσδιορίζονται ρητά από τον νόμο.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για μέτρα που απορρέουν από την ετήσια νομοθεσία περί ανταγωνισμού του 2023
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συνόλου του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται), συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2024
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2024.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2024.
                     
                     
                        Το νομοσχέδιο υποβάλλεται στη Βουλή μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2024. Εγκρίνεται από τα Τμήματα έως το τέλος του 2024. Δευτερογενής νομοθεσία (εφόσον απαιτείται) το αργότερο έως το 4Q2025.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών 2G.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 33 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές 2G.
                     
                  
               
               
            
            
               B.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
               Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής 
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης της στρατηγικής αξιακής αλυσίδας της μικροηλεκτρονικής μέσω επενδύσεων σε υποστρώματα πυριτιούχων καρβιδίων, τα οποία αποτελούν απαραίτητη εισροή για την κατασκευή συσκευών υψηλής απόδοσης ισχύος. Η επένδυση υλοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση.
            
            
            
               Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η ολοκλήρωση του εθνικού υπερταχέος δικτύου τηλεπικοινωνιών και του δικτύου τηλεπικοινωνιών 5G σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Η επένδυση αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής μετάβασης και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Ιταλία. 
            
            
               Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και περιλαμβάνει πέντε έργα ταχύτερης σύνδεσης:
            
            
               1.«Italia a 1 Giga», η οποία παρέχει 1 Gigabit/s σε τηλεφόρτωση και 200 Mbit/s συνδεσιμότητα σε περιοχές αστοχίας της αγοράς γκρίζας και μαύρης επόμενης γενιάς (NGA). Οι περιοχές αυτές θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας χαρτογράφησης·
            
         
         
            
               2.«Italia 5G», η οποία παρέχει συνδέσεις 5G σε περιοχές αστοχίας της αγοράς, δηλαδή σε περιοχές στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί δίκτυα κινητής τηλεφωνίας· ή είναι διαθέσιμα μόνο δίκτυα 3G και δεν έχουν προγραμματιστεί στο εγγύς μέλλον δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G και/ή 5G· ή αποδεδειγμένη ανεπάρκεια της αγοράς·
            
            
               3.«Συνδεδεμένα σχολεία», τα οποία παρέχουν στα σχολικά κτίρια ευρυζωνική συνδεσιμότητα 1 Gigabit/s·
            
            
               4.«Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης», οι οποίες παρέχουν ευρυζωνική συνδεσιμότητα 1 Gigabit/s σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης·
            
            
               5.«Συνδεδεμένα μικρότερα νησιά», τα οποία παρέχουν υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα σε επιλεγμένα μικρότερα νησιά που δεν διαθέτουν συνδέσεις ινών με την ήπειρο.
            
            
            
               Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η ανάπτυξη δορυφορικών συνδέσεων ενόψει της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και η συμβολή στην ανάπτυξη του διαστημικού τομέα. Η επένδυση έχει επίσης ως στόχο να καταστήσει δυνατές υπηρεσίες όπως οι ασφαλείς υποδομές επικοινωνιών και παρακολούθησης για διάφορους τομείς της οικονομίας και, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει τόσο δραστηριότητες προηγούμενου σταδίου (υπηρεσίες εκτόξευσης, παραγωγή και λειτουργία δορυφόρων και υποδομών) όσο και δραστηριότητες επόμενου σταδίου (παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών). 
            
            
               Η επένδυση περιλαμβάνει την ανάθεση διαγωνισμών και περιλαμβάνει τέσσερα έργα:
            
            
               1.SATCOM, που αποτελείται από i) δραστηριότητες προηγούμενου σταδίου: συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης τριών συνιστωσών, ιδίως του Ίντερνετ των πραγμάτων με βάση μικρούς δορυφόρους, μιας κβαντικής αποστολής επικοινωνίας με βάση τις τρέχουσες πρωτοτυπικές εξελίξεις, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη τεχνολογιών και για οπτικές/φωτονικές τηλεπικοινωνιακές αποστολές, και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών· ii) δραστηριότητες επόμενου σταδίου: συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της λειτουργίας κόμβου και πλατφορμών για την παροχή υπηρεσιών δορυφορικής τηλεόρασης (satcom).
            
            
               2.Γεωσκόπηση (EO), η οποία συνίσταται σε i) ανάντη δραστηριότητες: συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης σχηματισμού για τηλεπισκόπηση [ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR), υπερφασματικής] και της προμήθειας εκτοξεύσεων με επίκεντρο την παρακολούθηση της ξηράς, της θάλασσας και της ατμόσφαιρας· ii) δραστηριότητες επόμενου σταδίου: συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης στη Νότια Ιταλία ενός εκκολαπτηρίου εφαρμογών και υπηρεσιών γεωσκόπησης και της υλοποίησης του έργου CyberItaly που περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου της χώρας. 
            
            
               3.Διαστημικό εργοστάσιο, αποτελούμενο από δύο υποέργα: i) Διαστημικό εργοστάσιο 4.0: τις προδιαγραφές, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ψηφιακών εγκαταστάσεων κατασκευής, συναρμολόγησης και δοκιμών για μικρούς δορυφόρους, καθώς και την εφαρμογή κυβερνοφυσικού συστήματος παραγωγής και δορυφορικής ψηφιακής αδελφοποίησης με στόχο τη δημιουργία αμφίδρομης σύνδεσης μεταξύ του ψηφιακού μοντέλου και του φυσικού του αντίστοιχου· ii) πρόσβαση στο διάστημα: έρευνα, ανάπτυξη και ανάπτυξη πρωτοτύπων για την υλοποίηση πράσινων τεχνολογιών για τη μελλοντική γενιά εκτοξευτών και εκτοξευτών, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης επιλεγμένων τεχνολογιών εν πτήσει.
            
            
               4.Οικονομία σε τροχιά, η οποία συνίσταται στην εφαρμογή ενός προγράμματος επίδειξης για τεχνολογίες συντήρησης σε τροχιά για διαλειτουργικότητα σε τροχιά· την αύξηση της εθνικής ικανότητας επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου επίγειων αισθητήρων για την παρατήρηση και την παρακολούθηση διαστημικών υπολειμμάτων· σχεδιασμός, ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία περιουσιακών στοιχείων για την απόκτηση και διαχείριση και παροχή της υπηρεσίας δεδομένων προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας.
            
            
               Προβλέπεται ότι η επένδυση δεν θα έχει στρατιωτικούς ή αμυντικούς στόχους και συνέπειες.
            
            
            
               Επένδυση 5: Πολιτικές για τη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού και διεθνοποίηση 
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (ιδίως των ΜΜΕ), ιδίως μέσω της στήριξης της διεθνοποίησής τους και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους μετά την κρίση της νόσου COVID-19.
            
            
               Η επένδυση συνίσταται σε δύο γραμμές παρέμβασης:
            
            
               1.Αναχρηματοδότηση του Ταμείου 394/81 που τελεί υπό τη διαχείριση του SIMEST. Συνίσταται στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ταμείου που τελεί υπό τη διαχείριση του δημόσιου οργανισμού SIMEST, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, για τη στήριξη της διεθνοποίησής τους με διάφορα εργαλεία, όπως προγράμματα για την πρόσβαση σε ξένες αγορές και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
            
            
               2.Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Συνίσταται στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω του μέσου της σύμβασης ανάπτυξης, για έργα που σχετίζονται με βασικές στρατηγικές αλυσίδες αξίας, όπως τα προγράμματα βιομηχανικής ανάπτυξης, τα αναπτυξιακά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, η βιώσιμη κινητικότητα και οι τουριστικές δραστηριότητες. 
            
            
               Οι ανωτέρω παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
            
         
         
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της εντεταλμένης οντότητας ή του ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνος για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής και την επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοπιστωτικού μέσου: 
            
            
               I.να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
            
            
               II.να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  5
               · ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  6
               · iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  7
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  8
               · και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
            
            
               III.να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.
            
            
               B.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Μέτρο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγική ικανότητα υποστρωμάτων καρβιδίου πυριτίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        374 400 
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργία πρόσθετης παραγωγικής ικανότητας τουλάχιστον 374 400 υποστρωμάτων διοξειδίου του πυριτίου/έτος. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την απασχόληση τουλάχιστον 700 επιπλέον ατόμων που συνδέονται με την πρόσθετη δυναμικότητα.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν i) «Italia a 1 Giga», ii) «Italia 5G», iii) «συνδεδεμένα σχολεία», iv) «Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης»· και v) «συνδεδεμένα μικρά νησιά»
                     
                  
               
                     
                        M1C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οικιακές μονάδες με συνδεσιμότητα 1 Gbps
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8 500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 8 500 000 επιπλέον οικιακές μονάδες (μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 450 000 διάσπαρτα νοικοκυριά, δηλαδή ευρισκόμενα σε απομακρυσμένες περιοχές) που συνδέονται με συνδεσιμότητα τουλάχιστον 1 Gbps μέσω οπτικής επαφής/κτιρίου (FTTH/B), σταθερής ασύρματης πρόσβασης (FWA) ή 5G
                     
                  
               
                     
                        M1C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με συνδεσιμότητα 1 Gbps
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        21 279
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 9 000 σχολεία και 12 279 δημόσιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτουν τουλάχιστον 1 Gbps συνδεσιμότητα
                     
                  
               
                     
                        M1C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στα νησιά παρέχεται υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 18 επιπλέον νησιά που δεν διαθέτουν συνδέσεις ινών με την ήπειρο διαθέτουν υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα μέσω νέας οπτικής οπισθόζευξης
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Προαστιακό οδικό δίκτυο και διάδρομοι με κάλυψη 5G στα 1 Gbps
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        12 600
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 12 600 km προαστιακών οδών και διαδρόμων με κάλυψη 5G τουλάχιστον 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιοχές αστοχίας της αγοράς με κάλυψη 5G στα 1 Gbps
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        15 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 15 000 τ.χλμ. περιοχών αστοχιών της αγοράς με κάλυψη 5G τουλάχιστον 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικής τεχνολογίας
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικής τεχνολογίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικής τεχνολογίας, τα οποία θα συνίστανται i) στο Satcom, ii) στη γεωσκόπηση, iii) στο διαστημικό εργοστάσιο και iv) σε οικονομία σε τροχιά
                     
                  
               
                     
                        M1C2-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εγκαθίσταται τηλεσκόπια εδάφους, επιχειρησιακό κέντρο SST, διαστημικό εργοστάσιο και σύστημα επίδειξης υγρού πρόωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον τρία τηλεσκόπια υψηλής απόδοσης ικανά να εντοπίζουν διαστημικά αντικείμενα, ένα επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) (δίκτυο παρατήρησης και παρακολούθησης διαστημικών αποβλήτων), ένα διαστημικό εργοστάσιο (ολοκληρωμένες γραμμές για την κατασκευή, συναρμολόγηση, ενσωμάτωση και δοκιμές (M-AIT) μικρών δορυφόρων), ένα σύστημα επίδειξης με υγρούς προωστικούς μηχανισμούς για τη νέα γενιά εκτοξευτών
                     
                  
               
                     
                        M1C2-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχηματισμοί ή απόδειξη της ιδέας των χρησιμοποιούμενων σχηματισμών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον δύο επιπλέον σχηματισμοί ή απόδειξη της αντίληψης σχηματισμών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο πρωτοβουλιών Satcom και γεωσκόπησης
                     
                  
               
                     
                        M1C2-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον οκτώ επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις και απορρέουν από υποστηριζόμενες διαστημικές πρωτοβουλίες, όπως οι παράκτιες υπηρεσίες και η παρακολούθηση θαλάσσιων και ακτών, η υπηρεσία ποιότητας του αέρα, η υπηρεσία επίγειων μετακινήσεων, η κάλυψη των υπηρεσιών παρακολούθησης και η χρήση της γης, οι υδρομετεωρολογικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υδάτινων πόρων, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες ασφάλειας.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 που διαχειρίζεται το SIMEST
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της αναχρηματοδότησης του Ταμείου 394/81 και υιοθέτηση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του (των) νομοθετικού (-ών) διατάγματος (-ών) για την αναχρηματοδότηση της συνιστώσας επιχορήγησης και δανείου του Ταμείου 394/81
                     
                     
                     
                        Έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το νομοθετικό διάταγμα (ή τα νομοθετικά διατάγματα) προβλέπει την αναχρηματοδότηση της συνιστώσας επιχορήγησης και δανείου του Ταμείου 394/81. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου εγκρίνει απόφαση για τη θέσπιση της επενδυτικής πολιτικής.
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική που συνδέεται με την αναχρηματοδότηση του Ταμείου 394/81 καθορίζει τουλάχιστον: I) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων έργων, τα οποία συνάδουν με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241· οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, ii) το είδος των υποστηριζόμενων πράξεων, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους, με επικράτηση ΜΜΕ και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, iv) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για παρόμοιους στόχους πολιτικής, και μετά το 2026, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται εκ νέου για την αποπληρωμή των επιτοκίων που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241.
                     
                     
                        Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης απαιτεί τη χρήση των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
                     
                  
               
                     
                        M1C2-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 που διαχειρίζεται το SIMEST
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        ΜΜΕ που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 4 000 επιπλέον ΜΜΕ έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81 αρχής γενομένης από την 1 Ιανουαρίου 2021
                     
                  
               
                     
                        M1C2-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος διατάγματος που περιλαμβάνει την επενδυτική πολιτική των συμβάσεων ανάπτυξης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική πολιτική των συμβάσεων ανάπτυξης καθορίζει τουλάχιστον: I) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων έργων, τα οποία συνάδουν με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241· οι όροι αναφοράς περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, ii) το είδος των υποστηριζόμενων πράξεων, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς τους, iv) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για παρόμοιους στόχους πολιτικής, και μετά το 2026, σε περίπτωση που δεν επαναχρησιμοποιούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για την αποπληρωμή των επιτοκίων.
                     
                     
                     
                        Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο φορέα χρηματοδότησης απαιτεί τη χρήση των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
                     
                  
               
                     
                        M1C2-29
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή συμβάσεων ανάπτυξης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        0
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        40
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        Q4
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν υπογραφεί τουλάχιστον 40 αναπτυξιακές συμβάσεις, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική τους. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ενεργοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 1 500 εκατ. EUR.
                     
                  
               
            
               
            
               Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: Τουρισμός και πολιτισμός 4.0. 
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας επικεντρώνεται στην επανεκκίνηση δύο τομέων που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση του Covid: πολιτισμός και τουρισμός. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τομέα έχουν ως στόχο να καταστήσουν τους χώρους πολιτισμού πιο προσβάσιμους τόσο ψηφιακά όσο και υλικώς, ενεργειακά αποδοτικότερους και ασφαλέστερους σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, στηρίζοντας την ανάκαμψη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, μεταξύ άλλων στηρίζοντας την ελκυστικότητα των μικρών πολιτιστικών χώρων και της αγροτικής αρχιτεκτονικής, καθώς και την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Προβλέπονται τρεις δέσμες μέτρων: i) παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πολιτιστικών χώρων, ii) την αναζωογόνηση μικρών ιστορικών περιοχών με γνώμονα τον πολιτισμό, τη θρησκευτική και αγροτική κληρονομιά· iii) παρεμβάσεις στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 4.0. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον τουρισμό αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μεταξύ άλλων με τη μείωση του κατακερματισμού του τομέα και την ενίσχυση των οικονομιών κλίμακας, τη βελτίωση και την αναβάθμιση των προτύπων του τομέα της φιλοξενίας, την ενθάρρυνση της ψηφιακής καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών από τους φορείς εκμετάλλευσης, και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων σε ψηφιακά εργαλεία. 
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνονται στην Ιταλία, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη «προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020). Στηρίζουν επίσης την κοινωνική και εδαφική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της ιταλικής οικονομίας, προωθώντας παράλληλα την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα του τουριστικού τομέα. 
            
            
            
               Γ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                
            
            
               Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς 
            
            
               Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για την ψηφιοποίηση της ιταλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πολιτιστικούς πόρους και ψηφιακές υπηρεσίες.
            
            
               Η παρέμβαση δημιουργεί μια νέα εθνική ψηφιακή υποδομή για τη συλλογή, την ενσωμάτωση και τη διατήρηση ψηφιακών πόρων, καθιστώντας τους διαθέσιμους για δημόσια χρήση μέσω ειδικών πλατφορμών. Οι παρεμβάσεις για την «φυσική» κληρονομιά συνοδεύονται από την ψηφιοποίηση μουσείων, αρχείων, βιβλιοθηκών και πολιτιστικών χώρων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να διερευνούν νέες μορφές οφέλους από την πολιτιστική κληρονομιά. 
            
            
            
               Επένδυση 1.2: Άρση των φυσικών και γνωστικών φραγμών στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό
            
         
         
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην άρση των αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και γνωστικών φραγμών σε ορισμένα ιταλικά πολιτιστικά ιδρύματα. Οι παρεμβάσεις συνδυάζονται με την κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού και των πολιτιστικών φορέων, με την προώθηση μιας νοοτροπίας προσβασιμότητας και την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τις νομικές πτυχές, την υποδοχή, την πολιτιστική διαμεσολάβηση και την προώθηση.
            
            
            
               Επένδυση 1.3: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
            
            
               Το μέτρο βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που συνδέονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Συχνά απαντώνται σε παρωχημένες, ενεργειακά μη αποδοτικές εγκαταστάσεις που συνεπάγονται υψηλό κόστος συντήρησης σε σχέση με τον κλιματισμό, τον φωτισμό, την επικοινωνία και την ασφάλεια. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ιταλικών μουσείων, κινηματογράφων και θεάτρων (δημόσιων και ιδιωτικών).
            
            
               Μεταρρύθμιση 3.1: Θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις), συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται, προωθούνται ή διοργανώνονται από τη δημόσια αρχή.
            
            
            
               Επένδυση 3.3: Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς ώστε να διαχειριστούν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
            
            
               Ο γενικός στόχος της επένδυσης είναι η στήριξη της ανάκαμψης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Αυτό αποτελείται από δύο παρεμβάσεις. 
            
            
               Η πρώτη παρέμβαση («Στήριξη της ανάκαμψης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας») αποσκοπεί στη στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων για την εφαρμογή ψηφιακών στρατηγικών και την αύξηση των ικανοτήτων διαχείρισής τους.
            
            
               Η δεύτερη παρέμβαση («Προώθηση μιας πράσινης προσέγγισης σε όλη την πολιτιστική και δημιουργική αλυσίδα») έχει ως στόχο να ενθαρρύνει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη προσέγγιση σε ολόκληρη την αλυσίδα, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα, προωθώντας τον καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς οικολογικό σχεδιασμό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να κατευθύνει το κοινό προς μια πιο υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  9
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  10
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  11
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  12
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 4.1: κόμβος ψηφιακού τουρισμού
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία ενός κόμβου ψηφιακού τουρισμού, προσβάσιμου μέσω ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα επιτρέπει σε ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα να ενισχύσει, να ενσωματώσει και να προωθήσει τη δική του προσφορά. Η επένδυση θα χρηματοδοτήσει μια νέα ψηφιακή υποδομή, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων και βασικές ψηφιακές υπηρεσίες για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης 
               
                  [5]
               
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
               
                  [6]
               
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες 
               
                  [7]
               
                και σταθμούς μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας 
               
                  [8]
               
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
                
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 4.1: Ρύθμιση των επαγγελμάτων ξεναγών
            
            
         
         
            
               Η επένδυση στον ψηφιακό κόμβο τουρισμού συμπληρώνεται από μεταρρύθμιση για τον εξορθολογισμό των κανονισμών για τους τουριστικούς οδηγούς. Το μέτρο προβλέπει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τοπικές κανονιστικές ρυθμίσεις, μια επαγγελματική οργάνωση ξεναγών και την περιοχή προέλευσής τους. Η συστηματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της μεταρρύθμισης θα επέτρεπε τη ρύθμιση των θεμελιωδών αρχών του επαγγέλματος και την τυποποίηση των επιπέδων παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, με θετικό αντίκτυπο στην αγορά. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει κατάρτιση και επιμόρφωση για την καλύτερη υποστήριξη της προσφοράς.
            
            
               
            
               
            
            
            
            
               Γ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χρήστες που εκπαιδεύτηκαν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        30 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Οι χρήστες στόχοι που εκπαιδεύονται μετρούν την αποτελεσματικότητα της προσφοράς κατάρτισης που πρέπει να παρέχεται ψηφιακά για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης.
                     
                     
                        Ο τύπος των παρεμβάσεων περιλαμβάνει:
                     
                     
                        παραγωγή κύκλων μαθημάτων κατάρτισης, υλοποίηση προγραμμάτων μετωπικής διδασκαλίας και ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν σχεδιαστεί με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων διαφόρων ομάδων-στόχων των εκπαιδευομένων (που αντιστοιχούν σε τρία επίπεδα μαθημάτων: βασικές δεξιότητες, εξειδικευμένες δεξιότητες, διευθυντικές δεξιότητες).
                     
                     
                        Δικαιούχοι του μέτρου αυτού είναι: υπάλληλοι του υπουργείου, υπάλληλοι πολιτιστικών ιδρυμάτων των τοπικών αρχών, εξωτερικοί πολιτιστικοί φορείς.
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιακοί πόροι που παράγονται και δημοσιεύονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        65 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                     
                        2025
                     
                     
                  
                  
                     
                        Οι στοχευόμενοι ψηφιακοί πόροι μετρούν την αύξηση της ποσότητας ψηφιοποιημένων πολιτιστικών αγαθών, των οποίων οι ψηφιακές αναπαραγωγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιγραμμικά μέσω ψηφιακών τεχνολογιών.
                     
                     
                        Το είδος των προς συμπλήρωση ψηφιακών πόρων περιλαμβάνει: ψηφιοποίηση βιβλίων και χειρογράφων, εγγράφων και φωτογραφιών, έργων τέχνης και ιστορικών και αρχαιολογικών τεχνουργημάτων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, οπτικοακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της ομαλοποίησης προηγούμενων ψηφιοποιήσεων και μεταδεδομένων
                     
                     
                        Δικαιούχοι: μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα
                     
                  
               
                     
                        M1C3-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 1.2 Άρση των φυσικών και γνωστικών φραγμών στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυσικής και γνωστικής προσβασιμότητας σε τόπους πολιτισμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        617
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                     
                        352 μουσεία, μνημεία/, αρχαιολογικοί χώροι και πάρκα, 129 αρχεία, 46 βιβλιοθήκες και 90 μη κρατικοί πολιτιστικοί χώροι.
                     
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις αφορούν φυσικές παρεμβάσεις για την άρση αρχιτεκτονικών φραγμών και την εγκατάσταση τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν τη χρήση για άτομα με μειωμένη αισθητηριακή ικανότητα (απτικές, ηχητικές, οσφρητικές εμπειρίες)
                     
                     
                     
                        Το 37 % των παρεμβάσεων πραγματοποιείται σε περιοχές του Νότου
                     
                  
               
                     
                        M1C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (πρώτη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των παρεμβάσεων που ολοκληρώθηκαν, όπως αποδεικνύεται από την πιστοποίηση της τακτικής εκτέλεσης των εργασιών.
                     
                     
                        Ο τύπος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει:
                     
                     
                        :
                     
                     
                        -
                              τον τεχνικό και οικονομικό οικονομικό σχεδιασμό, τους ενεργειακούς ελέγχους, τις αρχικές περιβαλλοντικές αναλύσεις, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις ελαφρύνσεις και τις εκτιμήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων, τον προσδιορισμό των επακόλουθων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·
                     
                     
                        -
                              παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου·
                     
                     
                        -
                              παρεμβάσεις αντικατάστασης/απόκτησης εξοπλισμού, εργαλείων, συστημάτων, συσκευών, λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και βοηθητικών οργάνων για τη λειτουργία τους, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης και τεχνογνωσίας·
                     
                     
                        -
                              εγκατάσταση ευφυών συστημάτων τηλεχειρισμού, ρύθμισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας (έξυπνα κτίρια) και ρυπογόνων εκπομπών μέσω της χρήσης τεχνολογικών μειγμάτων.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 1.3 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        420
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ο δείκτης αναφέρεται σε 55 παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, σε 230 θεατρικές αίθουσες και σε 135 κινηματογράφους που ολοκληρώθηκαν με την πιστοποίηση της τακτικής εκτέλεσης των έργων.
                     
                     
                        Ο τύπος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει:
                     
                     
                        -
                              τον τεχνικό και οικονομικό οικονομικό σχεδιασμό, τους ενεργειακούς ελέγχους, τις αρχικές περιβαλλοντικές αναλύσεις, την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις ελαφρύνσεις και τις εκτιμήσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων, τον προσδιορισμό των επακόλουθων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·
                     
                     
                        -
                              παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου·
                     
                     
                        -
                              παρεμβάσεις αντικατάστασης/απόκτησης εξοπλισμού, εργαλείων, συστημάτων, συσκευών, λογισμικού ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και βοηθητικών οργάνων για τη λειτουργία τους, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης και τεχνογνωσίας·
                     
                     
                        -
                              εγκατάσταση ευφυών συστημάτων τηλεχειρισμού, ρύθμισης, διαχείρισης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας (έξυπνα κτίρια) και ρυπογόνων εκπομπών μέσω της χρήσης τεχνολογικών μειγμάτων.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση - 3.1 Θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος διατάγματος για τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος διατάγματος για τη θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Θεσπίζονται κριτήρια για τις ακόλουθες πτυχές: μείωση της χρήσης χαρτιού και εκτυπωμάτων, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, σκηνικά κατασκευασμένα με ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιούμενα υλικά και βιώσιμα είδη επίπλωσης, μικροαντικείμενα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιλογή της τοποθεσίας με βάση την προστασία της βιοποικιλότητας, υπηρεσίες τροφοδοσίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, μεταφορά για την άφιξη στην εκδήλωση και μεταφορά υλικών, κατανάλωση ενέργειας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
                     
                     
                        Τα κοινωνικά κριτήρια για την προώθηση της προσβασιμότητας και της ένταξης περιλαμβάνουν: την προώθηση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες· την προώθηση ευκαιριών για την απασχόληση των νέων, για τους μακροχρόνια ανέργους, για τα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (όπως οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι εθνοτικές μειονότητες) και για τα άτομα με αναπηρία· διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις για επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι ανήκουν σε εθνοτικές ή μειονοτικές ομάδες, όπως συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις· η προώθηση της «αξιοπρεπούς εργασίας» νοείται ως το δικαίωμα στην παραγωγική και ελεύθερα επιλεγμένη εργασία, στις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, στους αξιοπρεπείς μισθούς, στην κοινωνική προστασία και στον κοινωνικό διάλογο.
                     
                     
                        Η μεταρρύθμιση καλύπτει πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, φεστιβάλ και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του θεάματος.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 3.3 Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς ώστε να διαχειριστούν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων με τον οργανισμό/δικαιούχους υλοποίησης για όλες τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των πολιτιστικών φορέων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τους οργανισμούς και τα δίκτυα που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Οι επιλεγέντες οργανισμοί εκτέλεσης είναι ειδικευμένοι οργανισμοί ή δίκτυα που διαθέτουν δεξιότητες και πείρα τόσο στον τομέα της κατάρτισης όσο και στον τομέα της πολιτιστικής παραγωγής, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής διαχείρισης και κατάρτισης.
                     
                     
                        Η κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό.
                     
                     
                        Η δικτυακή πύλη για τον ψηφιακό τουρισμό θα αναβαθμίσει την τρέχουσα πύλη Italia.it μέσω της εφαρμογής ενός υπολογιστικού νέφους και μιας ανοικτής αρχιτεκτονικής, ευνοώντας σε μεγάλο βαθμό τη διασύνδεση με το οικοσύστημα. Η αναβαθμισμένη πύλη περιλαμβάνει: δημιουργία νέας μετωπικής διεπαφής και δέντρου πλοήγησης· την επανεξέταση της μορφής, της δομής και των λειτουργικών δυνατοτήτων των τμημάτων, των σελίδων και των άρθρων· την καθιέρωση χαρτών· πολύγλωσση διαχείριση (κατά τη στιγμή της αλλαγής, η πύλη θα παρουσιαστεί στα ιταλικά και στα αγγλικά). Η ενσωμάτωση των άλλων γλωσσών, που επί του παρόντος υποστηρίζονται, αναμένεται κατά τους μήνες που έπονται αμέσως της έναρξης λειτουργίας.
                     
                     
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Κόμβος ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμμετοχή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τον αριθμό των εμπλεκόμενων τουριστικών φορέων (όπως ξενοδοχεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες και εταιρείες όπως ορίζονται από τους κωδικούς ATECO 55.00.00· 79.00.00) αντιστοιχεί στο 4 % των εκτιμώμενων 500 000 Ιταλών φορέων εκμετάλλευσης (δραστηριότητες κράτησης, δρομολόγια προγραμματισμού, έκδοση εισιτηρίων).
                     
                     
                        Τουλάχιστον το 37 % των εμπλεκομένων τουριστικών φορέων πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στον Νότο.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.1 Ρύθμιση των επαγγελμάτων ξεναγών.
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ορισμός εθνικού προτύπου για ξεναγούς
                     
                  
                  
                     
                        Ο ορισμός του ελάχιστου εθνικού προτύπου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο ορισμός του ελάχιστου εθνικού προτύπου δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέου νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος.
                     
                     
                        Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης κατάρτιση και επαγγελματική ενημέρωση με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της προσφοράς. Η μεταρρύθμιση χαρακτηρίζεται ως μέθοδος για την απόκτηση μοναδικού επαγγελματικού προσόντος που εγκρίνεται με ομοιόμορφα πρότυπα σε εθνικό επίπεδο μέσω υπουργικής απόφασης των κρατικών περιφερειών.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                     
                        βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους τόπους πολιτισμού
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού (MIC) για την κατανομή των πόρων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους τόπους πολιτισμού
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ως τόποι πολιτισμού νοούνται οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και τα μουσεία.
                     
                     
                        (Επεν. 1.3) για τα μουσεία και τους τόπους πολιτισμού με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η παρέμβαση υλοποιείται μέσω της αναγνώρισης των προτάσεων έργων σε κρατικούς πολιτιστικούς χώρους Υπουργείου Πολιτισμού (MiC) στην περίπτωση του στόχου 1. Διαφορετικά, ο προσδιορισμός των μη κρατικών οργανισμών, στις περιπτώσεις των στόχων 2 και 3, πραγματοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών.
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                  
               
            
               Γ3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου  
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
            
            
            
               Η επένδυση αυτή ενσωματώνεται στο «Piano Nazionale Borghi», ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της οικονομικής/κοινωνικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών με βάση την πολιτιστική ανάπλαση των μικρών πόλεων και την αναζωογόνηση του τουρισμού. Οι δράσεις διαρθρώνονται γύρω από ολοκληρωμένα τοπικά πολιτιστικά έργα.
            
            
            
               Τα μέτρα εστιάζονται στα εξής: i) αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς, αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων (π.χ. άρση αρχιτεκτονικών φραγμών, βελτίωση των αστικών επίπλων), δημιουργία μικρών πολιτιστικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων για τουριστικούς σκοπούς· ii) ενθαρρύνεται η δημιουργία και η προώθηση νέων διαδρομών (π.χ. θεματικών διαδρομών, ιστορικών διαδρομών) και ξεναγήσεων· iii) την καθιέρωση χρηματοδοτικής στήριξης για πολιτιστικές, δημιουργικές, τουριστικές, εμπορικές, αγροδιατροφικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, με στόχο την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών μέσω της ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων, γνώσεων και τεχνικών.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  13
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  14
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  15
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  16
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
         
         
            
               Επένδυση 2.2: Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου 
            
            
            
               Οι επενδύσεις αυτές τονώνουν μια συστηματική διαδικασία αναβάθμισης ιστορικών αγροτικών κτιρίων (οντοτήτων του ιδιωτικού ή του τριτογενούς τομέα) και προστασίας του τοπίου.
            
            
            
               Πολλά αγροτικά κτίρια και γεωργικές δομές έχουν υποστεί μια προοδευτική διαδικασία εγκατάλειψης, υποβάθμισης και αλλοίωσης που υπονόμευσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τη σχέση τους με το περιβάλλον τους. Με την αποκατάσταση του αγροτικού κτιριακού δυναμικού, το μέτρο βελτιώνει την ποιότητα του τοπίου της υπαίθρου επιστρέφοντας στην κοινότητα ένα ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενο κτιριακό δυναμικό το οποίο δεν είναι προσιτό στο κοινό. 
            
            
            
            
               Επένδυση 2.3: Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας των τόπων: πάρκα και ιστορικοί κήποι 
            
            
            
               Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αστικής παρακμής και στην αποκατάσταση κοινών ταυτοτήτων τοποθεσιών, στη δημιουργία νέων ευκαιριών για την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για τη διαχείριση και τη συντήρηση ιστορικών πάρκων και κήπων. 
            
            
               Η επένδυση προβλέπει την ανακαίνιση ιστορικών πάρκων και κήπων και δημιουργεί εκτεταμένες γνώσεις και αποκατάσταση των ιταλικών ιστορικών πάρκων και κήπων με σκοπό την ορθή συντήρηση, διαχείριση και δημόσια χρήση τους. Διατίθενται πόροι για την αναζωογόνηση των εν λόγω τοποθεσιών και την κατάρτιση του τοπικού προσωπικού που μπορεί να τα περιθάλψει/συντηρήσει με την πάροδο του χρόνου.
            
            
               Πέρα από την πολιτιστική και ιστορική αξία, οι κήποι και τα ιστορικά πάρκα συμβάλλουν στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών αξιών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση, την παραγωγή οξυγόνου, τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και του θορύβου, καθώς και τη μικροκλιματική ρύθμιση.
            
            
            
            
                Επένδυση 2.4: Σεισμική ασφάλεια χώρων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης (Ανάκτηση Τέχνης)
            
            
               Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης για την αντισεισμική πρόληψη, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος σε χώρους λατρείας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κόστος αποκατάστασης μετά από καταστροφές, καθώς και η μόνιμη απώλεια πολλών περιουσιακών στοιχείων. Το σχέδιο δράσης έχει τρεις άξονες δράσης:  την προστασία των χώρων λατρείας από σεισμικούς κινδύνους· την αποκατάσταση της κληρονομιάς του Ταμείου για τους τόπους λατρείας (FEC) και την κατασκευή αποθηκών ως καταφυγίου για έργα τέχνης σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων.
            
            
               Η επένδυση προβλέπει επίσης τη δημιουργία του Εθνικού Λειτουργικού Κέντρου για την Προστασία των Πολιτιστικών Περιουσιακών Στοιχείων από Ανθρώπινους και Φυσικούς Κινδύνους (CEFURISC), ώστε να καταστεί δυνατή η πιο συνεργατική χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών συστημάτων για την παρακολούθηση, την επιτήρηση και τη διαχείριση των χώρων πολιτισμού. 
            
            
            
            
               Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
            
         
         
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.  Περιλαμβάνει πίστωση φόρου για έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων στέγασης, ένα ταμείο εγγυήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για τις επιχειρήσεις του τομέα (μέσω ειδικού τμήματος του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ), την ενεργοποίηση του θεματικού ταμείου της ΕΤΕπ για τον τουρισμό για τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων στον τομέα, ένα ταμείο μετοχικού κεφαλαίου (Εθνικό Ταμείο Τουρισμού) για την ανάπλαση ακινήτων με υψηλό τουριστικό δυναμικό. Ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό μέσο (FRI — Fondo rotativo) συμπληρώνει τα προαναφερθέντα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/C58/01).
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική των χρηματοδοτικών μέσων 
            
            
               I.να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
            
            
               II.να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  17
               · ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  18
               · iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  19
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  20
               · και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
            
            
               III.να απαιτούν την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την εντεταλμένη οντότητα ή τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.
            
            
            
                
            
            
               Επένδυση 3.1: Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)
            
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ιταλικού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα. Το σχέδιο αποσκοπεί στον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, μεταξύ άλλων μέσω της δράσης για την κατάρτιση, με τρεις άξονες δράσης.
            
            
               ·Κατασκευή νέων στούντιο και αποκατάσταση υπαρχόντων, κατασκευή νέων θεάτρων υψηλού επιπέδου με παραρτήματα.
            
            
               ·Καινοτόμες επενδύσεις για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων παραγωγής και κατάρτισης του πειραματικού κέντρου κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων για την οπτικοακουστική παραγωγή, τη διεθνοποίηση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, δημιουργία ενός φωτοχημικού εργαστηρίου για τη συντήρηση ταινιών)
            
            
               ·Δραστηριότητες για την ανάπτυξη υποδομών (εικονική ζωντανή παραγωγή) για επαγγελματική και εκπαιδευτική χρήση μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού του κτιριακού και του φυτικού αποθέματος. Ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως με σκοπό την προώθηση του τεχνολογικού μετασχηματισμού.
            
            
            
            
               Επένδυση 4.3: Caput Mundi Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις.
            
            
               Το έργο αυξάνει τον αριθμό των προσβάσιμων τουριστικών χώρων, δημιουργεί έγκυρες και εξειδικευμένες τουριστικές και πολιτιστικές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις πολυσύχναστες κεντρικές περιοχές, καθώς και αυξάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ενισχύει τους χώρους πρασίνου και τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Η επένδυση προβλέπει έξι γραμμές παρεμβάσεων:
            
            
               1.«Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation», που καλύπτει την ανάπλαση και αποκατάσταση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς και τα συγκροτήματα υψηλής ιστορικής-αρχιτεκτονικής αξίας της πόλης της Ρώμης·  
            
            
               2.«Διαδρομές Jubilee» (από την παγανιστική έως τη χριστιανική Ρώμη), με στόχο τη βελτίωση, την ασφάλεια, την αντισεισμική εξυγίανση, την αποκατάσταση χώρων και κτιρίων ιστορικού ενδιαφέροντος και τις αρχαιολογικές οδούς·
            
         
         
            
               3.#LaCittàCondivisa, η οποία καλύπτει την ανάπλαση εγκαταστάσεων σε περιφερειακές περιοχές·
            
            
               4.#Mitingodiverde, που καλύπτει παρεμβάσεις σε πάρκα, ιστορικούς κήπους, χωριά και κρήνες·
            
            
               5.#Roma 4.0, που καλύπτει την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εφαρμογών για τουρίστες·
            
            
               6.#Аmanotesa, στόχος της οποίας ήταν η αύξηση της προσφοράς πολιτιστικού περιεχομένου στις περιφέρειες για κοινωνική ένταξη.
            
            
            
            
            
               Γ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C3-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 — Ελκυστικότητα μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει πόρους στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων.
                     
                     
                     
                        Οι δήμοι που συμμετέχουν για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της μικρής ιστορικής πόλης αναφέρονται στους 250 δήμους/χωριά που έχουν διαβιβάσει στο Υπουργείο Πολιτισμού τα προγράμματα παρέμβασης.
                     
                     
                     
                        Τα κριτήρια για την επιλογή των 250 χωριών (Επεν. 2.1) από κοινού με τον MiC, τις περιφέρειες, την ANCI και τους εσωτερικούς τομείς, οι οποίοι· προκαταρκτικά προσδιορίζουν τις εδαφικές περιοχές που είναι επιλέξιμες για (INV2.1) λόγω της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Στη συνέχεια, η επιλογή των χωριών γίνεται με βάση α) εδαφικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (στατιστικοί δείκτες) β) την ικανότητα του έργου να επηρεάσει την τουριστική ελκυστικότητα και να αυξήσει τη συμμετοχή στον πολιτισμό. Οι στατιστικοί δείκτες που λαμβάνονται υπόψη είναι οι εξής: δημογραφικό μέγεθος (δήμοι με αναδυόμενο ιστό. <5000 κατ.) και τάση· τουριστικά ρεύματα, επισκέπτες μουσείων· τη συνέπεια της προσφοράς τουριστών (ξενοδοχεία και άλλα ξενοδοχεία, B & B, δωμάτια και ενοικιαζόμενα καταλύματα)· τη δημογραφική εξέλιξη του δήμου· τον βαθμό πολιτιστικής συμμετοχής του πληθυσμού· τη συνοχή των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών επιχειρήσεων (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και των συναφών εργαζομένων.
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
                     
                     
                        δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF. 
                     
                     
                        γ) δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-13
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 2.2 — Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                     
                        για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού (MIC) για την κατανομή των πόρων
                     
                     
                        για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει τους πόρους
                     
                     
                        για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου. 
                     
                     
                     
                        Για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και τοπίου (Επεν. 2.2), η επιλογή των προς ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων ευνοεί την ικανότητα της επένδυσης να παράγει αποτελέσματα στους στόχους διατήρησης των αξιών του τοπίου. Δίδεται προτεραιότητα:
                     
                     
                        — σε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε εδαφικές περιοχές υψηλής αξίας τοπίου (στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το τοπίο ή σημαντικού δημόσιου συμφέροντος (άρθρα 142-139 του DLgs 42/2004), στα τοπία που υπόκεινται σε αναγνώριση από την UNESCO, FAO GIAHS·
                     
                     
                        — σε περιουσιακά στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα για δημόσια χρήση ή τα οποία ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να είναι προσβάσιμα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο τοπικών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και δικτύων·
                     
                     
                        — σε «τομεακά έργα», που παρουσιάζονται ανά συγκεντρωτικά θέματα, ικανά να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερα την επίτευξη των στόχων για την αποκατάσταση του τοπίου·
                     
                     
                        — έργα που βρίσκονται σε περιοχές που ενισχύουν την ολοκλήρωση και τις συνέργειες με άλλους υποψηφίους για το PNRR και άλλα σχέδια/έργα εδαφικού χαρακτήρα που υποστηρίζονται από τον εθνικό προγραμματισμό (Υπουργείο Πολιτισμού).
                     
                     
                        Για τον καθορισμό των τύπων αγροτικής αρχιτεκτονικής που υπόκεινται στην παρέμβαση, μπορεί να ληφθεί υπόψη το διάταγμα του MiBAC της 6 Οκτωβρίου 2005 (κατ’ εφαρμογή του νόμου της 24 Δεκεμβρίου 2003, αριθ. 378 — προστασία και βελτίωση της αγροτικής αρχιτεκτονικής). Προκαταρκτικά, τα κριτήρια μπορεί να αφορούν: την κατάσταση διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα επίπεδα χρήσης, τον ρόλο που διαδραματίζουν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία σε εδαφικά και αστικά πλαίσια.
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3 — Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                     
                        για έργα ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων
                     
                     
                        για έργα ενίσχυσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού κατανέμει τους πόρους στις αρμόδιες διοικήσεις για έργα βελτίωσης της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων.
                     
                     
                     
                        Τα ιστορικά πάρκα και κήποι (Επεν. 2.3) υπόκεινται σε παρέμβαση αποκλειστικά προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά για τα οποία έχει δηλωθεί καλλιτεχνικό ή ιστορικό ενδιαφέρον. Μπορεί να ανήκουν τόσο στο Υπουργείο Πολιτισμού όσο και σε μη κρατικά περιουσιακά στοιχεία. Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από ομάδα τεχνικού και επιστημονικού συντονισμού, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του MiC, του Πανεπιστημίου, της ANCI, τομεακών ενώσεων.
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.4 — Σεισμική ασφάλεια τόπων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                     
                        για σεισμική ασφάλεια αντί της λατρείας και αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων
                     
                     
                        για σεισμική ασφάλεια αντί της λατρείας και αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Με διάταγμα του Υπουργείου Πολιτισμού καθορίζεται ο φορέας υλοποίησης, η επιλεξιμότητα και η χρηματοδότηση των κτιρίων που υπόκεινται σε παρεμβάσεις.
                     
                     
                        και τυπολογία.
                     
                     
                     
                        (Επεν. 2.4) Τα μέτρα αντισεισμικής πρόληψης και ασφάλειας των χώρων λατρείας αφορούν τις περιοχές που επλήγησαν από αρκετούς σεισμούς που έπληξαν περιφέρειες της Ιταλίας από το 2009 και μετά (Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria).
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις του FEC (Fondo Edifici di Culto) επιλέγονται με βάση την κατάσταση διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς της FEC (Fondo Edifici di Culto).
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 2.1 Ελκυστικότητα μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν για την ανάδειξη πολιτιστικών ή τουριστικών χώρων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 300
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από τη στήριξη τουλάχιστον 1 800 ΜΜΕ για έργα στις μικρές ιστορικές πόλεις.
                     
                     
                     
                     
                        Ο στόχος μετρά τον αριθμό των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη πολιτιστικών και τουριστικών χώρων, οι οποίες αποδεικνύονται με ατομικά πιστοποιητικά τακτικής εκτέλεσης (αποκατάσταση και ανάπλαση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κτίρια που προορίζονται για πολιτιστικές και τουριστικές υπηρεσίες, μικρές τουριστικές υποδομές). Τούτο περιλαμβάνει:
                     
                     
                        — Την προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση και τη λειτουργική, δομική και μηχανολογική ανάπλαση κτιρίων και δημόσιων χώρων για πολιτιστικές υπηρεσίες (όπως μουσεία και βιβλιοθήκες), τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την άρση των φραγμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες.
                     
                     
                        — Διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως αρχαιολογικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά, δημοκρατικά ανθρωπολογικά)·
                     
                     
                        — δημιουργία πλατφορμών γνώσης και πληροφόρησης και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών,)·
                     
                     
                        — δημιουργία πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, δημιουργία και προώθηση πολιτιστικών και θεματικών διαδρομών, ιστορικών διαδρομών, ποδηλατοδρόμων ή/και πεζών για τη σύνδεση και χρήση χώρων τουριστικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος (όπως μουσεία, μνημεία, χώροι Unesco, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι και άλλα πολιτιστικά, θρησκευτικά και καλλιτεχνικά αξιοθέατα)·
                     
                     
                        — Στήριξη των πολιτιστικών, τουριστικών, εμπορικών, γεωργικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
                     
                     
                        Το 37 % των παρεμβάσεων υλοποιείται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-17
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις - 2.2 Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περατώθηκαν παρεμβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                     
                        3 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος ανιχνεύει τον συνολικό αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό τακτικής εκτέλεσης των εργασιών).
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την έναρξη 900 πρόσθετων εργασιών για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και της προστασίας του τοπίου (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό έναρξης των εργασιών).
                     
                     
                     
                        Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν περιλαμβάνει:
                     
                     
                     
                        1. Συντηρητική αποκατάσταση και λειτουργική αποκατάσταση γεωργικών οικισμών, τεχνουργημάτων και ιστορικών αγροτικών κτιρίων, γεωργικών καλλιεργειών ιστορικού ενδιαφέροντος και τυπικών στοιχείων αρχιτεκτονικής και αγροτικού τοπίου. Μεταξύ των τεχνικών αποκατάστασης και διαρθρωτικής προσαρμογής οικολογικά συμβατών λύσεων και της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προέχουν.
                     
                     
                        2. Ολοκλήρωση της απογραφής της αγροτικής κληρονομιάς και εφαρμογή εθνικών και περιφερειακών εργαλείων πληροφόρησης
                     
                  
               
                     
                        M1C3-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 2.3 Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας των τόπων: πάρκα και ιστορικοί κήποι
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός πάρκων και ιστορικών κήπων που αναβαθμίστηκαν
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των ανακαινισμένων ιστορικών πάρκων και κήπων (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό τακτικής εκτέλεσης των εργασιών).
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης σε τουλάχιστον 1 260 χειριστές.
                     
                     
                        Το είδος των παρεμβάσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν για την ικανοποιητική ολοκλήρωση της αναβάθμισης των πάρκων και των ιστορικών κήπων περιλαμβάνει:
                              διατήρηση/αποκατάσταση/διαχείριση της εξέλιξης της συνιστώσας της βλάστησης· αποκατάσταση των σημερινών αρχιτεκτονικών και μνημειακών στοιχείων (όπως μικρά κτίρια, κράνη και είδη επίπλωσης)· ανάλυση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων χρήσης των χώρων, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρήση, με σεβασμό προς τις πλέον ευάλωτες ή πολύτιμες περιοχές· παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη λειτουργικότητα, διασφάλιση περιφραγμένων χώρων, πύλες εισόδου, συστήματα βιντεοεπιτήρησης· υλοποίηση εργαλείων πληροφόρησης (όπως αφίσες και οδηγοί) για την προώθηση της γνώσης και της συνειδητής χρήσης από τους πολίτες· δράσεις αξιοποίησης για την προώθηση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης
                     
                  
               
                     
                        M1C3-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 2.4 Σεισμική ασφάλεια χώρων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto) και καταφύγια έργων τέχνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη σεισμική ασφάλεια σε χώρους λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto) και καταφύγια έργων τέχνης που ολοκληρώθηκαν
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος μετρά τον αριθμό των παρεμβάσεων για αντισεισμική ασφάλεια χώρων λατρείας, αποκατάσταση του FEC (Fondo Edifici di Culto), καταφύγιο για έργα τέχνης σε περίπτωση καταστροφών (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό για την τακτική εκτέλεση των έργων).
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 
                     
                     
                        i) προληπτικές αντισεισμικές παρεμβάσεις αρχιτεκτονικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση των υφιστάμενων ζημιών και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς·
                            ii) το έργο αποκατάστασης τέχνης διατήρησης δημιουργεί προσωρινές και προστατευόμενες καταθέσεις για τη διατήρηση κινητών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση καταστροφής.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του φορέα υλοποίησης Istituto Luce Studios και των εταιρειών σχετικά με την κατασκευή εννέα στούντιο
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        Δημοσίευση της υπογεγραμμένης σύμβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των διαδικασιών ανάθεσης των εργασιών που συνάπτονται με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης των έργων.  Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή νέων στούντιο, την ανάκτηση υφιστάμενων στούντιο, επενδύσεις σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συστήματα και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κινηματογραφικών στούντιο Cinecittà που διαχειρίζεται το Istituto Luce Cinecittà SRL.
                     
                     
                     
                        Η σύμβαση μεταξύ του φορέα υλοποίησης Istituto Luce Studios και των εταιρειών περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και/ή εταιρειών.
                     
                     
                        Δέσμευση/στόχος για επένδυση 20 % σε περιουσιακά στοιχεία/δραστηριότητες και/ή εταιρείες που συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλογής για την ψηφιακή παρακολούθηση και 70 % με κριτήρια επιλογής για την παρακολούθηση του κλίματος.
                     
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 3.2 Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός θεάτρων των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, κατασκευής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Οι παρεμβάσεις αφορούν 
                     
                     
                        κατασκευή δεκατριών νέων στούντιο και 
                     
                     
                        — την ανακαίνιση τεσσάρων υπαρχόντων θεάτρων.
                     
                     
                     
                        Η πληρότητα των παρεμβάσεων αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό τακτικής εκτέλεσης.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-22
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για:
                     
                     
                        το θεματικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική πολιτική καθορίζει τουλάχιστον: τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη, τους στοχευόμενους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων χρηματοδότησης και την επιλογή τους μέσω ανοικτής πρόσκλησης· και διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για τους ίδιους στόχους πολιτικής.
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού,
                     
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το ταμείο προορίζεται για την αγορά, την αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση των ιταλικών ακινήτων για τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την κρίση ή σε περιθωριακές περιοχές (παράκτιες περιοχές, μικρά νησιά, εξόχως απόκεντρες περιοχές και αγροτικές και ορεινές περιοχές). 
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-24
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για:
                     
                     
                        Ταμείο εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ,
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την
                     
                     
                        ΦΟΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
                     
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική πολιτική προβλέπει ότι το 50 % του ταμείου προορίζεται για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
                     
                     
                        Η επενδυτική πολιτική περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των στηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος εφαρμογής της έκπτωσης φόρου για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στέγασης.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου περί προϋπολογισμού που επιτρέπει τις πιστώσεις φόρου και διάταξη στις σχετικές εκτελεστικές πράξεις που αναφέρουν την έναρξη ισχύος τους
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η νομοθεσία αναφοράς για τη χορήγηση της έκπτωσης φόρου είναι ο νόμος αριθ. 83 της 2014ης Μαΐου 31, ο οποίος εισήγαγε την αναγνώριση έκπτωσης φόρου για παρεμβάσεις ανασυγκρότησης τουριστικών καταλυμάτων.
                     
                     
                        Κριτήρια επιλογής/επιλεξιμότητας για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και δικαιούχων, που απαιτούν τουλάχιστον τη χρήση καταλόγου αποκλεισμού και τη συμμόρφωση με το σχετικό ενωσιακό και εθνικό περιβαλλοντικό κεκτημένο των υποστηριζόμενων περιουσιακών στοιχείων/δραστηριοτήτων και δικαιούχων, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός
                     
                     
                        πολιτιστικές και τουριστικές τοποθεσίες των οποίων η αναβάθμιση έφτασε, κατά μέσο όρο, στο 50 % του Stato Avanzamento Lavori (SAL) (πρώτη παρτίδα)
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που καλύπτουν:
                     
                     
                        1. την ανάπλαση και αποκατάσταση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς και τα συγκροτήματα υψηλής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας της πόλης της Ρώμης για την επενδυτική γραμμή «Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation»·  
                     
                     
                        2.βελτίωση, ασφάλεια, αντισεισμική εξυγίανση, αποκατάσταση χώρων και κτιρίων ιστορικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικές οδοί για την επενδυτική γραμμή «διαδρομές Jubilee»·
                     
                     
                        3.την ανάπλαση εγκαταστάσεων σε περιφερειακές περιοχές για την επενδυτική γραμμή «#LaCittàCondivisa»·
                     
                     
                        4.παρεμβάσεις σε πάρκα, ιστορικούς κήπους, χωριά και κρήνες για την επενδυτική γραμμή #Mitingodiverde·
                     
                     
                        5.ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών για τουρίστες ή επενδυτικό κονδύλιο πλειστηριασμών 4.0·
                     
                     
                        6.Παρεμβάσεις για την αύξηση της παροχής πολιτιστικής προσφοράς στις περιφέρειες για την κοινωνική ένταξη στο επενδυτικό κονδύλιο #Amanotesa.
                     
                     
                     
                        Η επένδυση περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης που πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 5 αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους για την επενδυτική γραμμή «Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation», τουλάχιστον 125 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για «διαδρομές Jubilee»· τουλάχιστον 50 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για θεώρηση διαβατηρίων· τουλάχιστον 15 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι e.Mitingodiverde, τουλάχιστον 5 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για τους Ρομά 4.0
                     
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική επίτευξη του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση του 50 % των σχεδίων της επενδυτικής γραμμής «#Amanotesa».
                     
                  
               
                     
                        M1C3-28
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από την πίστωση φόρου για υποδομές και/ή υπηρεσίες·
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        3 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 3500 τουριστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από την πίστωση φόρου για υποδομές και/ή υπηρεσίες·
                     
                     
                        Η στήριξη που παρέχεται από την πίστωση φόρου αυξάνει την ποιότητα της τουριστικής φιλοξενίας μέσω: 
                     
                     
                        -επενδύσεις για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λιγότερο ενεργοβόρες)
                     
                     
                        -αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας των ιταλικών εγκαταστάσεων στέγασης 
                     
                  
               
                     
                        M1C3-29
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός τουριστικών έργων που θα υποστηριχθούν μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη τουλάχιστον 150 τουριστικών έργων·
                     
                     
                        Η στήριξη που παρέχεται μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει ως στόχο: 
                     
                     
                        -στήριξη καινοτόμων επενδύσεων για την ψηφιακή μετάβαση
                     
                     
                        -αύξηση της προσφοράς υπηρεσιών στον τουρισμό
                     
                     
                        ενθάρρυνση των διαδικασιών συγκέντρωσης επιχειρήσεων
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-30
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Θεματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων:
                     
                     
                        Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 350 000 000 EUR.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        350 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η εκταμίευση είναι σύμφωνη με την επενδυτική πολιτική που ορίζεται στο ορόσημο.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-31
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Εθνικό Ταμείο Τουρισμού:
                     
                     
                        Εκταμίευση στο Ταμείο συνολικού ύψους 150 000 000 EUR για στήριξη μετοχικού κεφαλαίου.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        150 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η εκταμίευση είναι σύμφωνη με την επενδυτική πολιτική που ορίζεται στο ορόσημο.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-32
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ
                     
                     
                  
                  
                     
                        ·
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        11 800
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 11 800 τουριστικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο Εγγυήσεων των ΜΜΕ·
                     
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις εγγύησης χορηγούνται βάσει διαδικασίας αξιολόγησης·
                     
                     
                         
                     
                     
                        Οι δικαιούχοι του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ είναι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού και νέοι κάτω των 35 ετών που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού.
                     
                     
                     
                        Η στήριξη από το Ταμείο Εγγυήσεων των ΜΜΕ έχει ως στόχο:
                     
                     
                        -Επενδύσεις στην καινοτομία της αλυσίδας εφοδιασμού
                     
                     
                        -Επενδύσεις στην ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
                     
                     
                        -Επένδυση στην ψηφιοποίηση για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού/καινοτομίας,
                     
                     
                        -Υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων στέγασης·
                     
                     
                        -Προώθηση της συγκέντρωσης και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-33
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας Fondo (πρώτη δέσμη)
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις υποστηρίζονται από το Fondo rotativo·
                     
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του Fondo rotativo περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        -παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενέργειας
                     
                     
                        -παρεμβάσεις σχετικά με το κέλυφος και την ανακαίνιση του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPR 380/2001 (ενιαίο κείμενο νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για τα κτίρια)
                     
                     
                        -παρεμβάσεις για την εξάλειψη των αρχιτεκτονικών φραγμών.
                     
                     
                        -παρεμβάσεις πλήρους ή μερικής αντικατάστασης των συστημάτων κλιματισμού.
                     
                     
                        -αγορά επίπλων και εξαρτημάτων επίπλωσης που προορίζονται αποκλειστικά για τις δομές στέγασης που καλύπτονται από το παρόν διάταγμα
                     
                     
                        -παρεμβάσεις για την υιοθέτηση αντισεισμικών μέτρων
                     
                     
                        -ανακαίνιση εξαρτημάτων επίπλωσης.
                     
                     
                        -δημιουργία θερμικών δεξαμενών και αγορά εξοπλισμού και εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων spa, καθώς και εκθέσεων για την ανανέωση των εκθεσιακών δομών.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-34
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού
                     
                     
                        επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός ακινήτων που ανακατασκευάστηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 12 ακίνητα που ανακατασκευάστηκαν για τουρισμό από το εθνικό ταμείο τουρισμού, τα οποία θα μπορούσαν να φθάσουν σε 17 ακίνητα, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος μόχλευσης.
                     
                     
                        Η στήριξη από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού έχει ως στόχο: 
                     
                     
                        -Επενδύσεις στην καινοτομία προϊόντων, διαδικασιών και διαχείρισης για την τόνωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παροχής τουριστικών υπηρεσιών,
                     
                     
                        -Η επένδυση διασφαλίζει την ποιότητα των προτύπων τουριστικής φιλοξενίας 
                     
                     
                        -προώθηση της συγκέντρωσης και της ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων.
                     
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-35
                     
                  
                  
                     
                        – Επένδυση - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή κάθε Συμφωνίας για έξι Σχέδια μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και Δικαιούχων/Φορέων Εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου της πρωτεύουσας της Ρώμης και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Οι συμφωνίες θα υπογραφούν για τα 6 έργα:
                            1) ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά για την επόμενη γενιά της ΕΕ· 2) από την παγανιστική Ρώμη έως τη χριστιανική Ρώμη - διαδρομές Jubilee· 3) #Lacittàcondivisa· 4) #Mitingodiverde· 5) Roma 4.0· 6) #Amanotesa
                     
                     
                     
                        Ο κατάλογος των δικαιούχων/φορέων υλοποίησης περιλαμβάνει: Πόλη της πρωτεύουσας της Ρώμης· Αρχαιολογική υπερένταση για την πολιτιστική, περιβαλλοντική και τοπική κληρονομιά της Ρώμης (MIC)· Αρχαιολογικό πάρκο Κολοσσαίου·  Αρχαιολογικό Πάρκο Appia Antica· Επισκοπή της Ρώμης· Υπουργείο Τουρισμού· Περιφέρεια Lazio.
                     
                     
                     
                        Πριν από την πρόσκληση υποβολής προσφορών, τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και οι ιδιαιτερότητες των έργων καθορίζονται με τους σχετικούς πόρους.
                     
                     
                     
                        Η ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        .
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-36
                     
                  
                  
                     
                        – Επένδυση - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός
                     
                     
                        πολιτιστικές και τουριστικές τοποθεσίες των οποίων η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η επένδυση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που καλύπτουν:
                     
                     
                        -την ανάπλαση και αποκατάσταση της πολιτιστικής και αστικής κληρονομιάς και τα συγκροτήματα υψηλής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας της πόλης της Ρώμης για την επενδυτική γραμμή «Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation»·  
                     
                     
                        -βελτίωση, ασφάλεια, αντισεισμική εξυγίανση, αποκατάσταση χώρων και κτιρίων ιστορικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικές οδοί για την επενδυτική γραμμή «διαδρομές Jubilee»·
                     
                     
                        -την ανάπλαση εγκαταστάσεων σε περιφερειακές περιοχές για την επενδυτική γραμμή «#LaCittàCondivisa»·
                     
                     
                        -παρεμβάσεις σε πάρκα, ιστορικούς κήπους, χωριά και κρήνες για την επενδυτική γραμμή #Mitingodiverde·
                     
                     
                        -ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών για τουρίστες ή επενδυτικό κονδύλιο πλειστηριασμών 4.0·
                     
                     
                        -παρεμβάσεις για την αύξηση της παροχής πολιτιστικής προσφοράς στις περιφέρειες για την κοινωνική ένταξη στο επενδυτικό κονδύλιο «Amanotesa».
                     
                     
                        -
                     
                     
                        Η επένδυση περιλαμβάνει δράσεις αναβάθμισης που πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 5 αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους για την επενδυτική γραμμή «Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation», τουλάχιστον 125 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για «διαδρομές Jubilee»· τουλάχιστον 50 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για θεώρηση διαβατηρίων· τουλάχιστον 15 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι e.Mitingodiverde, τουλάχιστον 5 αρχαιολογικοί/πολιτιστικοί χώροι για τους Ρομά 4.0 
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική επίτευξη του στόχου εξαρτάται επίσης από την ολοκλήρωση όλων των σχεδίων της επενδυτικής γραμμής «#Amanotesa» και από τη διαθεσιμότητα στο κοινό της εφαρμογής «CaputMundi — Roma4U».
                     
                     
                  
               
            
               
            
               D.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Κυκλική οικονομία, γεωργικά προϊόντα διατροφής και πράσινη μετάβαση
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καλύπτει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση αποβλήτων, την κυκλική οικονομία, τη στήριξη των αλυσίδων αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα και την πράσινη μετάβαση. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος» και τη βελτίωση της κατανάλωσης νερού για τη γεωργία. Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για την εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση, μεταξύ άλλων και στην κυκλική οικονομία.  
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων» (ΣΑΧ 3, 2020) και στην «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής [...], και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).  
            
            
            
               Δ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               Κυκλική οικονομία 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση μιας ευρείας εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, η οποία θα καλύπτει ένα νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλασιμότητας αποβλήτων, φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών, αναθεώρηση της περιβαλλοντικής φορολογίας, το δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τη μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού) και κοινοπραξιών, τη στήριξη των υφιστάμενων ρυθμιστικών εργαλείων (όπως η νομοθεσία για τη λήξη των αποβλήτων και τα ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων) και τη στήριξη του σχεδίου βιομηχανικής συμβίωσης. Η μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και των κοινοπραξιών θα αντιμετωπίσει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση της περιβαλλοντικής συμβολής προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. Δημιουργείται ειδικό εποπτικό όργανο με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων των Κοινοπραξιών, υπό την προεδρία του Υπουργείου για την Οικολογική Μετάβαση (ΜΗ.Τ.Ε.). Το μέτρο αφορά όλες τις κοινοπραξίες (όχι μόνο το σύστημα συσκευασίας CONAI).
            
         
         
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη για τις τοπικές αρχές
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στις τοπικές αρχές από την κυβέρνηση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών, την ανάπτυξη σχεδίων και έργων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τις διαδικασίες υποβολής προσφορών. Η στήριξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών εξασφαλίζει ότι οι παραχωρήσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη καλύτερων προτύπων για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η μεταρρύθμιση αυτή στηρίζει συνεπώς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων που προτείνονται στο σκέλος της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει επίσης τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.
            
            
            
               Επένδυση 2.1 — Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών ειδών διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
            
            
               Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης για υλικές και άυλες επενδύσεις (όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης γεωργικών πρώτων υλών, μετατροπή και διατήρηση πρώτων υλών, ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής και παρεμβάσεις υποδομών στις αγορές τροφίμων), επενδύσεις στη μεταφορά τροφίμων και στην εφοδιαστική για τη μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους και της καινοτομίας των διαδικασιών παραγωγής, της γεωργίας ακριβείας και της ιχνηλασιμότητας (όπως η τεχνολογία blockchain). Τα κριτήρια επιλογής συνάδουν με την εκτίμηση αναγκών που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από το Υπουργείο Πολιτικών Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών. Στόχος του μέτρου είναι η ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών κατά τα στάδια των μεταφορών και της εφοδιαστικής στον αγροδιατροφικό τομέα, μέσω ηλεκτρικών οχημάτων και συστημάτων μεταφορών και της ενίσχυσης της ψηφιοποίησης του τομέα και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
            
            
            
               Επένδυση 2.2 — Αγροηλιακό Πάρκο
            
            
               Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης για επενδύσεις σε παραγωγικές δομές του γεωργικού, κτηνοτροφικού και αγροβιομηχανικού τομέα, για την απομάκρυνση και τη διάθεση της υπάρχουσας οροφής και την κατασκευή νέας μονωμένης οροφής, για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων εξαερισμού και/ή ψύξης και για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, ευφυούς διαχείρισης ροών και συσσωρευτών. 
            
            
            
               Επενδύσεις 2.3 — Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων
            
            
               Το μέτρο αυτό συνίσταται στη χορήγηση στήριξης για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού με στόχο:
            
            
               -γεωργική καινοτομία και εκμηχάνιση, ιδίως μηχανήματα παντός εδάφους·
            
            
               -καινοτομία στις διεργασίες μεταποίησης, αποθήκευσης και συσκευασίας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
            
            
            
               Τα μηχανήματα παντός εδάφους πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ή να λειτουργούν αποκλειστικά με βιομεθάνιο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.  
            
            
            
               Επένδυση 3.3 — Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις. Το ψηφιακό περιεχόμενο αποτελείται από podcast, σχολικά βίντεο, βίντεο και άρθρα. Δημιουργείται επιγραμμική, δωρεάν συνδρομητική πλατφόρμα με στόχο να καταστεί το πληρέστερο «αποθετήριο» εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού υλικού για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου αναμένεται να περιλαμβάνει βασικούς παράγοντες επιρροής. Παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται από διάφορους διαύλους μπορεί να είναι: τους κανόνες μετάβασης, το ενεργειακό μείγμα και τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα της ατμόσφαιρας και της θερμοκρασίας του πλανήτη, τον κρυφό ρόλο των ωκεανών, τα αποθέματα υδάτων, το ατομικό και οργανωτικό οικολογικό αποτύπωμα, την κυκλική οικονομία και τη νέα γεωργία.
            
            
         
         
            
               Δ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το υπουργικό διάταγμα για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
                     
                     
                        -ένα νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλασιμότητας αποβλήτων, το οποίο θα στηρίζει, αφενός, την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς πρώτων υλών (παρέχοντας ένα σαφές πλαίσιο για την προμήθεια δευτερογενών πρώτων υλών), αφετέρου, τις αρχές ελέγχου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης των αποβλήτων.
                     
                     
                        -φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και της χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών·
                     
                     
                        -αναθεώρηση του συστήματος περιβαλλοντικής φορολογίας των αποβλήτων προκειμένου να καταστεί η ανακύκλωση πιο εύκολη από την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια·
                     
                     
                        -δικαίωμα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής·
                     
                     
                        -μεταρρύθμιση του συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού) και των κοινοπραξιών προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ μέσω της δημιουργίας ειδικού εποπτικού οργάνου, υπό την προεδρία του MITE, με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων των κοινοπραξιών·
                     
                     
                        -στήριξη των υφιστάμενων ρυθμιστικών εργαλείων: Τέλος της νομοθεσίας για τα απόβλητα (εθνική και περιφερειακή), ελάχιστα περιβαλλοντικά κριτήρια (CAM) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Η ανάπτυξη/επικαιροποίηση EoW και CAM αφορά ειδικά τις κατασκευές, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα πλαστικά, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
                     
                     
                        -στήριξη του σχεδίου βιομηχανικής συμβίωσης μέσω ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μέσων.)
                     
                  
               
                     
                        M2C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη για τις τοπικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της συμφωνίας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της εγκεκριμένης συμφωνίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Θα εγκριθεί η συμφωνία για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την οικοδόμηση ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών στην εφαρμογή, στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής προσφορών, των ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων (CAM) που καθορίζονται από το νόμο (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 50/2016 σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (GPP) και έναρξη της δράσης στήριξης.
                     
                     
                        Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις τοπικές αρχές (περιφέρειες, επαρχίες και δήμους) εξασφαλίζεται από την κυβέρνηση (Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και άλλα συναφή) μέσω των εσωτερικών εταιρειών. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει τα ακόλουθα:
                     
                     
                        -τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και των κρατών μελών·
                     
                     
                        -στήριξη για την ανάπτυξη σχεδίων και έργων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων·
                     
                     
                        -στήριξη των διαδικασιών υποβολής προσφορών, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παραχωρήσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων χορηγούνται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, αυξάνοντας τις ανταγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη καλύτερων προτύπων για τις δημόσιες υπηρεσίες.
                     
                     
                     
                        Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης αναπτύσσει ειδικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών και των επαγγελματιών αγοραστών του δημόσιου τομέα κατά την εφαρμογή στις διαδικασίες υποβολής προσφορών των ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων (CAM) που καθορίζονται από το νόμο (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 50/2016 σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς) στο πλαίσιο των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ).
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της τελικής κατάταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος παροχής κινήτρων υλικοτεχνικής υποστήριξης
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο υποστήριξης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Με το εγκριτικό διάταγμα καθορίζεται η τελική κατάταξη.
                     
                     
                     
                     
                        Το καθεστώς παροχής κινήτρων στον τομέα της εφοδιαστικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 32 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        γ) δέσμευση ότι η ψηφιακή συνεισφορά της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 27 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                     
                        δ) δέσμευση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Προσδιορισμός των δικαιούχων έργων των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 30 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών που υφίστανται ήδη και αναχρηματοδοτούνται. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν την εκταμίευση δανείων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Θα προσδιοριστούν τα δικαιούχα έργα των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο 50 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών που υφίστανται ήδη και αναχρηματοδοτούνται. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν την εκταμίευση δανείων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Προσδιορισμός των δικαιούχων έργων των οποίων η συνολική αξία ανέρχεται στο 100 % των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση. Η επένδυση υλοποιείται μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών που υφίστανται ήδη και αναχρηματοδοτούνται.  Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν την εκταμίευση δανείων σε εταιρείες που πληρούν τις απαιτήσεις και υποβάλλουν την αίτηση.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10,000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 10000 επιχειρήσεις έχουν λάβει στήριξη για αμειβόμενες επενδύσεις στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία.
                     
                     
                        Οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι οι εξής:
                     
                     
                        -
                              Αντικατάσταση πιο ρυπογόνων οχημάτων παντός εδάφους
                     
                     
                        -
                              Εισαγωγή της γεωργίας ακριβείας
                     
                     
                        -
                              Αντικατάσταση πιο απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων ελαιοτριβείων
                     
                     
                        Προκειμένου να συμμορφώνονται με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, τα οχήματα παντός εδάφους πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ή να κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.  .
                     
                  
               
                     
                        M2C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        10 000
                     
                  
                  
                     
                        15 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 15 000 επιχειρήσεις έχουν λάβει στήριξη για αμειβόμενες επενδύσεις στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία.
                     
                     
                        Οι επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη είναι οι εξής:
                     
                     
                        -
                              Αντικατάσταση πιο ρυπογόνων οχημάτων παντός εδάφους
                     
                     
                        -
                              Εισαγωγή της γεωργίας ακριβείας
                     
                     
                        -
                              Αντικατάσταση πιο απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων ελαιοτριβείων
                     
                     
                     
                        Προκειμένου να συμμορφώνονται με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, τα οχήματα παντός εδάφους πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ή να κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο, τα οποία συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II).
                     
                     
                        Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή αγροβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        kW
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        375 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εγκατεστημένη δυναμικότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας τουλάχιστον 375 000 kW
                     
                  
               
                     
                        M2C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        48
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 48 παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας και συμβάσεις με συγγραφείς
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση υπογραφής σύμβασης με παραγωγούς περιεχομένου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσια δρομολόγηση της διαδικτυακής πλατφόρμας και υπογραφή τελικών συμφωνιών με «παραγωγούς περιεχομένου». Τα έργα αποσκοπούν στην ανάπτυξη τουλάχιστον 180 podcast, ειδικών για το σχολείο μαθημάτων βίντεο και περιεχομένου βίντεο που παράγονται και διατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα για την περιβαλλοντική μετάβαση.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οπτικοακουστικό υλικό για την περιβαλλοντική μετάβαση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 180 podcast, ειδικά για το σχολείο μαθήματα βίντεο και περιεχόμενο βίντεο που παρήχθησαν και ζωντανά στη διαδικτυακή πλατφόρμα
                     
                  
               
               
            
               Δ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έγκριση ενός ευρέος εθνικού προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τα υψηλότερα επίπεδα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων, την προσαρμογή του δικτύου εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, την ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης ως τελικής και υπολειμματικής επιλογής, τη θέσπιση συστημάτων παρακολούθησης, την πρόληψη της έναρξης νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιταλίας, την αντιμετώπιση της χαμηλής συλλογής αποβλήτων, την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας με τα περιφερειακά προγράμματα για τα απόβλητα, την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων και της καύσης στο ύπαιθρο. 
            
            
            
               Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση και την εκμηχάνιση του δικτύου συλλογής διαχωρισμένων αποβλήτων των δήμων, στην κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης οργανικών αποβλήτων, συσκευασιών πολλαπλών υλικών, γυαλιού και χαρτιού και καινοτόμων μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης που ασχολούνται με την ατομική διάθεση προσροφητικών ουσιών (PAD), την ιλύ λυμάτων, τα δερμάτινα απόβλητα και τα απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
            
            
            
               Επενδύσεις 1.2 — Κυκλική οικονομία: «εμβληματικά» έργα
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της βελτίωσης του δικτύου χωριστής συλλογής, μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και/ή της εφοδιαστικής, και των μονάδων επεξεργασίας/ανακύκλωσης για τους ακόλουθους τομείς:
            
            
               -Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), συμπεριλαμβανομένων πτερυγίων ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συλλεκτών·
            
            
               -Βιομηχανία χαρτιού/χαρτονιού·
            
            
               -Ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων (μηχανική, χημική ανακύκλωση, «πλαστικοί κόμβοι»), συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων (MPL). Σε αυτόν τον τομέα, τα έργα βιομηχανικής συμβίωσης ενθαρρύνονται με τη μορφή «κυκλικών περιοχών» προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων ανακύκλωσης πλαστικού και να παραχθούν αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας·
            
            
               -Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα («Κόμβοι Κλωστοϋφαντουργίας»).
            
            
               Επιπλέον, θα αναπτυχθεί παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης με τη χρήση δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (για περαιτέρω περιγραφή της συνολικής παρέμβασης βλ. Επενδύσεις 1.1 — Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης στη συνιστώσα 4 της αποστολής 2). Το Παγκόσμιο Σύστημα Παρακολούθησης, μαζί με τα προτεινόμενα μέτρα για την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, στηρίζει τις τοπικές αρχές ελέγχου και τις δυνάμεις τάξης στην πρόληψη, τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης και των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος στη διαχείριση των αποβλήτων.
            
            
               Επενδύσεις 3.1 — Πράσινα νησιά
            
            
               Οι επενδύσεις αυτές συνίστανται στη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων στους τομείς της ενέργειας (όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το δίκτυο και η ενεργειακή απόδοση), των υδάτων (όπως η αφαλάτωση), των μεταφορών (όπως ποδηλατόδρομοι, λεωφορεία και σκάφη μηδενικών εκπομπών) και των αποβλήτων (όπως ο διαχωρισμός των αποβλήτων) στα 19 μη διασυνδεδεμένα μικρά νησιά. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.   Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  21
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  22
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  23
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  24
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
         
         
            
            
               Επενδύσεις 3.2 — Πράσινες κοινότητες
            
            
               Οι επενδύσεις αυτές συνίστανται στη στήριξη αγροτικών και ορεινών περιοχών, οι οποίες προτίθενται να αξιοποιήσουν με ισορροπημένο τρόπο τους κύριους πόρους τους (τις λεγόμενες «πράσινες κοινότητες») μέσω επενδύσεων κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
            
            
               -την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση της αγροδασικής κληρονομιάς («μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πιστωτικών μορίων που προέρχονται από τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την πιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας»)·
            
            
               -την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων·
            
            
               -παραγωγή ενέργειας από τοπικές ανανεώσιμες πηγές, όπως μικροϋδροηλεκτρικοί σταθμοί, βιομάζα, βιοαέριο, αιολική ενέργεια, συμπαραγωγή και βιομεθάνιο·
            
            
               -την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού («ικανός να ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα»)·
            
            
               -την κατασκευή και βιώσιμη διαχείριση του κτιριακού δυναμικού και των υποδομών ενός σύγχρονου βουνού·
            
            
               -ενεργειακή απόδοση και ευφυής ενοποίηση εγκαταστάσεων και δικτύων·
            
            
               -τη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων (παραγωγή μηδενικών αποβλήτων)·
            
            
               -την ενσωμάτωση των υπηρεσιών κινητικότητας·
            
            
               -την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού μοντέλου («το οποίο είναι επίσης ανεξάρτητο από την ενέργεια μέσω της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμικής ενέργειας και των μεταφορών»).
            
            
               -Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  25
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  26
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  27
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  28
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Δ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το υπουργικό διάταγμα για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους:
                     
                     
                        επίτευξη των υψηλότερων δυνατών επιπέδων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας τουλάχιστον τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 181 του νομοθετικού διατάγματος 152/06 και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·
                     
                     
                        1)προσαρμογή του δικτύου των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων — με σκοπό την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας — εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες ικανότητες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο στοιχείο α) και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιώντας την τελική διάθεση ως τελική και υπολειμματική επιλογή, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πρόληψης που καθορίζονται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 180 του νομοθετικού διατάγματος 152/06·
                     
                     
                        2)να καθιερώσει επαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η διαρκής επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους στόχους του και η ενδεχόμενη ανάγκη υιοθέτησης διορθωτικών εργαλείων για την επίτευξη των προγραμματισμένων δράσεων·
                     
                     
                        3)να αποτραπεί η κίνηση νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας λόγω μη εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών για τον προγραμματισμό του κύκλου των αποβλήτων·
                     
                     
                        4)αντιμετώπιση της χαμηλής συλλογής αποβλήτων και αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής (βλ. επίσης εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία)·
                     
                     
                        5)η περιφερειακή μονάδα διαχείρισης αποβλήτων συμπληρώνει το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων·
                     
                     
                        6)γεφύρωση των κενών στη διαχείριση των αποβλήτων και του περιφερειακού χάσματος, όσον αφορά τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων και τα πρότυπα ποιότητας που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και περιοχών της εθνικής επικράτειας, με στόχο την ανάκτηση των καθυστερήσεων·
                     
                     
                        η) επίτευξη των υφιστάμενων και νέων στόχων που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία·
                     
                     
                        I) για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης αποβλήτων και της καύσης στο ύπαιθρο (π.χ. στην περιοχή Terra dei Fuochi) μέσω μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός νέου συστήματος ιχνηλασιμότητας αποβλήτων, το υποστηριζόμενο Παγκόσμιο Σύστημα Παρακολούθησης για την αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης θα αναπτυχθεί με τη χρήση δορυφόρων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)
                     
                  
               
                     
                        M2C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων·
                     
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης.
                     
                  
                  
                     
                        Έκδοση υπουργικής απόφασης για την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των έργων που προτείνονται από τους δήμους.
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση στην Gazzetta Ufficiale
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Θα τεθεί σε ισχύ η υπουργική απόφαση για την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των έργων που προτείνονται από τους δήμους.
                     
                     
                        Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι τα έργα επιλέγονται μεταξύ των ακόλουθων κριτηρίων:
                     
                     
                        -Συνοχή με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία,
                     
                     
                        -Αναμενόμενη βελτίωση των στόχων ανακύκλωσης
                     
                     
                        -Συνοχή με τα περιφερειακά και εθνικά μέσα σχεδιασμού,
                     
                     
                        -Συμβολή στην επίλυση των παραβάσεων της ΕΕ, συνέργειες με άλλους τομεακούς σχεδιασμούς (π.χ. PNIEC) και/ή άλλες συνιστώσες του σχεδίου, καινοτόμες τεχνολογίες που βασίζονται σε εμπειρίες πλήρους κλίμακας,
                     
                     
                        -Τεχνική ποιότητα της πρότασης.
                     
                     
                        -Συνοχή και συμπληρωματικότητα με προγράμματα της πολιτικής συνοχής και παρόμοια έργα που χρηματοδοτούνται μέσω άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις δεν περιλαμβάνουν επενδύσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις διάθεσης, μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας/μονάδες μηχανικής επεξεργασίας ή αποτεφρωτήρες, σύμφωνα με την αρχή DNSH.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                     
                        Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων·
                     
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T1)
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής
                     
                  
                  
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων.
                     
                     
                        Η προτεινόμενη παρέμβαση θα επιφέρει μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει NIF 2003/2077 από το 33 έως το 7 (δηλαδή κατά τουλάχιστον 80 %).
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15α
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                     
                        Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων:
                     
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T2)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής
                     
                  
                  
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Η προτεινόμενη παρέμβαση θα επιφέρει μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει 2011/2215 από το 34 στο 14 (δηλαδή κατά τουλάχιστον 60 %).
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15β
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                     
                        Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων:
                     
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιφερειακές διαφορές στη χωριστή συλλογή
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστιαίες μονάδες
                     
                  
                  
                     
                        22,8
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Η διαφορά μεταξύ του εθνικού μέσου όρου και της περιφέρειας με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τα ποσοστά χωριστής συλλογής μειώνεται σε 20 ποσοστιαίες μονάδες.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15 τεταρτημόρια
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Η υποχρέωση χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων έχει τεθεί σε εφαρμογή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Παράτυπες χωματερές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Η προτεινόμενη παρέμβαση επιφέρει μείωση
                     
                     
                        παράνομοι χώροι υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει 2003/2077 από το 7 έως το 4 (ήτοι τουλάχιστον 90 %)
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16α
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παράτυπες χωματερές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        9
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Η προτεινόμενη παρέμβαση θα επιφέρει μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επί παραβάσει 2011/2215 από το 14 στο 9 (ήτοι τουλάχιστον 75 %)
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16β
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                     
                        Εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων
                     
                     
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιφερειακές διαφορές στα ποσοστά χωριστής συλλογής
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστιαίες μονάδες
                     
                  
                  
                     
                        27,6
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα προτεινόμενα μέτρα στηρίζουν την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης και την τεχνική βελτίωση των υφιστάμενων μονάδων. Επιπλέον, τα μέτρα αποσκοπούν στην εφαρμογή και την ψηφιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής με σκοπό την υποστήριξη και τη συμμετοχή των πολιτών στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων. Η προτεινόμενη παρέμβαση μειώνει κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά μεταξύ των τριών περιφερειών με τις καλύτερες επιδόσεις και των τριών περιφερειών με τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τα ποσοστά χωριστής συλλογής.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 55 % (όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/851).
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1- 17bis
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        65
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)].
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17β
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των ξύλινων συσκευασιών κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)] 25 %.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17quater
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών σιδηρούχων μετάλλων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των σιδηρούχων μεταλλικών συσκευασιών κατά βάρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)]
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-quinquies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών αργιλίου — Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών αλουμινίου κατά βάρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)]
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-sexies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών κατά βάρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)]
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-septies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού κατά βάρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)]
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-οκτάδες
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό ανακύκλωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Το ποσοστό ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών κατά βάρος ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 % [όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) I-VI της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα απορρίμματα συσκευασίας (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/852)]
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-nonies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Η Ιταλία εφαρμόζει χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17 decies
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1
                     
                     
                        Εθνικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία·
                     
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής για τα επικίνδυνα κλάσματα αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νήσοι Γκρην
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ του ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Με το Υπουργικό Διάταγμα εγκρίνεται η κατάταξη των έργων που σχετίζονται με τα αποτελέσματα της δημόσιας ανακοίνωσης. Η διαδικασία επιλογής:
                     
                     
                        περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF
                     
                     
                     
                        γ) δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                        Οι πιθανοί τομείς παρέμβασης είναι οι εξής:
                     
                     
                        -την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση της αγροδασικής κληρονομιάς («μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πιστωτικών μορίων που προέρχονται από τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και την πιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας»)·
                     
                     
                        -την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη διαχείριση των υδάτινων πόρων·
                     
                     
                        -παραγωγή ενέργειας από τοπικές ανανεώσιμες πηγές, όπως μικροϋδροηλεκτρικοί σταθμοί, βιομάζα, βιοαέριο, αιολική ενέργεια, συμπαραγωγή και βιομεθάνιο·
                     
                     
                        -την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού («ικανός να ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα»)·
                     
                     
                        -την κατασκευή και βιώσιμη διαχείριση του κτιριακού δυναμικού και των υποδομών ενός σύγχρονου βουνού·
                     
                     
                        -ενεργειακή απόδοση και ευφυής ενοποίηση εγκαταστάσεων και δικτύων·
                     
                     
                        -τη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων (παραγωγή μηδενικών αποβλήτων)·
                     
                     
                        -την ενσωμάτωση των υπηρεσιών κινητικότητας·
                     
                     
                        -— την ανάπτυξη ενός βιώσιμου γεωργικού μοντέλου («το οποίο είναι επίσης ανεξάρτητο από την ενέργεια μέσω της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θερμικής ενέργειας και των μεταφορών»).
                     
                     
                        Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που βασίζονται σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDII), και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νήσοι Γκρην
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων σε μικρά νησιά
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός μικρών νησιών
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        19
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 19 μικρά νησιά υλοποιούν ολοκληρωμένα ολοκληρωμένα έργα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους παρέμβασης.
                     
                     
                        Συνολικά, η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 37 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από το RRF.
                     
                     
                        Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση παρεμβάσεις είναι οι εξής:
                     
                     
                        -παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης·
                     
                     
                        -ανάπτυξη και/ή αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών συλλογικής κινητικότητας· λεωφορεία και σκάφη που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια· καταφύγια για υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών· κοινή χρήση αυτοκινήτων, κοινή χρήση ποδηλάτων, κοινή χρήση σκούτερ·
                     
                     
                        -κατασκευή ή/και προσαρμογή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή χώρων στέγασης·
                     
                     
                        -αποτελεσματική χωριστή συλλογή με ενίσχυση των συστημάτων συλλογής·
                     
                     
                        -κατασκευή/εκσυγχρονισμός οικολογικών νησιών με συνδεδεμένο κέντρο επαναχρησιμοποίησης·
                     
                     
                        -συστήματα αφαλάτωσης·
                     
                     
                        -σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η κυματική ή η παλιρροϊκή ενέργεια·
                     
                     
                        -μέτρα ενεργειακής απόδοσης που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας·
                     
                     
                        -παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς υποδομές: διατάξεις αποθήκευσης, ενσωμάτωση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού, ευφυή δίκτυα, καινοτόμα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης της ενέργειας.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Πράσινες κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή των πράσινων κοινοτήτων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) των δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή των πράσινων κοινοτήτων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της διαδικασίας χορήγησης των επιχορηγήσεων, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M2C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Πράσινες κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποίηση των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στα σχέδια από τις Πράσινες Κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό των παρεμβάσεων που υποβλήθηκαν από τις Πράσινες Κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της υλοποίησης τουλάχιστον του 90 % των παρεμβάσεων που προβλέπονται στα σχέδια που υπέβαλαν οι Πράσινες Κοινότητες (όπως ορίζονται στο άρθρο 72 του νόμου 221/2015)
                     
                  
               
            
            
         
         
            
            
               Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Ενεργειακή μετάβαση και βιώσιμη κινητικότητα
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας καλύπτει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή μετάβαση. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει επενδύσεις σε υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογονοπαραγωγή, εγκαταστάσεις βιομεθανίου και έξυπνα δίκτυα. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο σκέλος της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος». 
            
            
               Η συνιστώσα αυτή καλύπτει επίσης τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στη βιώσιμη κινητικότητα. Περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης έργων βιώσιμης κινητικότητας. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει επενδύσεις για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων και υποδομών ταχείας διαμετακόμισης μετρό/τραμ/λεωφορείου και για την προμήθεια λεωφορείων μηδενικών εκπομπών, τροχαίου υλικού, πυρόσβεσης και οχημάτων αερολιμένων. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις για την κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών για την ηλεκτρική φόρτιση και την αύξηση του ανταγωνισμού όσον αφορά τις παραχωρήσεις σταθμών φόρτισης, τους περιφερειακούς σιδηροδρόμους και τις τοπικές δημόσιες μεταφορές στο σκέλος της μεταρρύθμισης του «επιχειρηματικού περιβάλλοντος». 
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην [...] καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας [...] βιώσιμων δημόσιων μεταφορών» (ΣΑΧ 3, 2020) και στην «εστίαση της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής [...], και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019).
            
            
               Η συνιστώσα στηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν για την Ιταλία σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα (SWD (2020) 911 final), οι οποίες καλούσαν την Ιταλία να προωθήσει, να ανακαινίσει και να ανανεώσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως τους υφιστάμενους σταθμούς αιολικής ενέργειας, και να διερευνήσει καινοτόμες υπεράκτιες πηγές ενέργειας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).  
            
            
            
               E.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1 — Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες εγκαταστάσεις και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στα εξής:
            
            
               -Την έναρξη ισχύος ενός κανονιστικού πλαισίου για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αλλαγή ενεργειακής πηγής και την ανακαίνιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων·
            
            
               -Την έναρξη ισχύος ρυθμιστικού πλαισίου που καθορίζει κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι κατάλληλες και ακατάλληλες για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνολικής ισχύος άνω των 50 GW, σύμφωνα με το ιταλικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας· το κανονιστικό πλαίσιο συμφωνείται μεταξύ των περιφερειών και των άλλων ενδιαφερόμενων κρατικών διοικήσεων.
            
            
               -Ολοκλήρωση του μηχανισμού στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για πρόσθετες μη ώριμες τεχνολογίες ή τεχνολογίες με υψηλό λειτουργικό κόστος και παράταση της περιόδου διεξαγωγής των πλειστηριασμών για τον επονομαζόμενο μηχανισμό RES1 (ώστε να αντικατοπτρίζεται επίσης η επιβράδυνση που προκαλείται από την περίοδο έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας), με παράλληλη τήρηση των αρχών της ανταγωνιστικής πρόσβασης·
            
            
               -Η έναρξη ισχύος των διατάξεων για την προώθηση των επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης με το διάταγμα μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2 — Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην ενίσχυση της στήριξης για καθαρό βιομεθάνιο με τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των έργων βιομεθανίου που είναι επιλέξιμα για στήριξη και την παράταση της χρονικής περιόδου για τη διαθεσιμότητα των επιχορηγήσεων. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDII), ώστε να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
            
            
         
         
            
               Μεταρρύθμιση 3 — Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην έναρξη ισχύος ενός νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση του υδρογόνου ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει:
            
            
               -Κανονισμοί τεχνικής ασφάλειας σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά (τεχνικά και ρυθμιστικά κριτήρια για την εισαγωγή υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου), την αποθήκευση και τη χρήση υδρογόνου·
            
            
               -Ταχεία διαδικασία αδειοδότησης με μονοαπευθυντική διαδικασία για την απόκτηση άδειας κατασκευής και λειτουργίας μονάδας παραγωγής υδρογόνου μικρής κλίμακας (για εγκαταστάσεις ηλεκτρολύτη κάτω των 1-5 MW· το όριο αποθήκευσης καθορίζεται στους προαναφερόμενους τεχνικούς κανονισμούς ασφάλειας του υδρογόνου).  
            
            
               -Ρύθμιση της συμμετοχής των μονάδων παραγωγής υδρογόνου στις υπηρεσίες δικτύου. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ARERA) επιφορτίζεται με την έκδοση συγκεκριμένου ρυθμιστικού μέτρου κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
            
            
               -Ένα σύστημα εγγυήσεων προέλευσης για το υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να δίνονται μηνύματα τιμών στους καταναλωτές.
            
            
               -Διαδικασίες και/ή κριτήρια για τον καθορισμό των επιλεγμένων περιοχών ανεφοδιασμού κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων για τη βελτιστοποίηση της θέσης των σταθμών ανεφοδιασμού με σκοπό τη δημιουργία διαδρόμων H2 για φορτηγά, ξεκινώντας από τις βόρειες ιταλικές περιφέρειες έως την κοιλάδα του Πάδου και τους κόμβους εφοδιαστικής και τους κύριους αυτοκινητόδρομους κατά μήκος της χερσονήσου. 
            
            
               -Τον συντονισμό του 10ετούς σχεδίου ανάπτυξης του εθνικού διαχειριστή συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) με τα σχέδια άλλων ευρωπαϊκών ΔΣΜ με στόχο την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων αγωγών φυσικού αερίου ή ειδικών αγωγών.
            
            
               .
            
            
               Μεταρρύθμιση 4 — Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση φορολογικών μέτρων για την παροχή κινήτρων για την παραγωγή και/ή τη χρήση υδρογόνου, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τη φορολογία, και στη μεταφορά της οδηγίας RED II. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
            
            
               
            
               Μεταρρύθμιση 5 — Εξυπνότερες διαδικασίες για την αξιολόγηση έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχέων μαζικών μεταφορών
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας που θα αναθέτει σαφώς αρμοδιότητες όσον αφορά την έγκριση έργων τοπικών δημόσιων μεταφορών και στην απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής. 
            
            
            
               Επενδύσεις 1.3 — Προώθηση καινοτόμων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην υλοποίηση τουλάχιστον 100 MW πλωτών αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, και ισάριθμου αριθμού 100 MW σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ενσωματωμένων με τον συνδυασμό διαφόρων τεχνολογιών
                  29
               , καθώς και των απαραίτητων υποδομών για τη σύνδεση με το δίκτυο και την πιθανή ηλεκτροδότηση των τοπικών περιοχών και υποδομών (όπως οι λιμενικές αποβάθρες).
            
            
            
               Επένδυση 1.4 — Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στα εξής:
            
         
         
            
               -Στήριξη για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής βιομεθανίου
            
            
               -Επαναμετατροπή και βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων γεωργικών μονάδων βιοαερίου προς την παραγωγή βιομεθανίου για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τη θέρμανση. Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II) προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
            
            
               -Αντικατάσταση παρωχημένων και χαμηλής απόδοσης μηχανικών οχημάτων με οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα προς την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.
            
            
               -Διάχυση οικολογικών πρακτικών στη φάση παραγωγής βιοαερίου (χώροι ελάχιστης επεξεργασίας εδάφους, καινοτόμα συστήματα χαμηλής εκπομπής για τη διανομή χώνευσης). 
            
            
            
               Επενδύσεις 2.1 — Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στον μετασχηματισμό των δικτύων διανομής και στη διαχείρισή τους, με παρεμβάσεις τόσο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στα στοιχεία λογισμικού του, ώστε να καταστούν εφικτά νέα ενεργειακά σενάρια στα οποία οι καταναλωτές και οι παραγωγοί-καταναλωτές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.
            
            
            
               Επενδύσεις 2.2 — Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ακραία καιρικά φαινόμενα (άνεμος/πτώση δένδρων, πάγος, καύσωνες, πλημμύρες και υδρογεωλογικοί κίνδυνοι), ιδίως στο δίκτυο διανομής, και για τη μείωση της πιθανότητας παρατεταμένων διακοπών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και των αρνητικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις πληγείσες περιοχές.
            
            
            
               Επένδυση 3.3 — Δοκιμή υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη δημιουργία τουλάχιστον 40 σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο που βρίσκονται σε περιοχές εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων, αποθήκες υλικοτεχνικής υποστήριξης και λιμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/94 σχετικά με τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. 
            
            
            
               Επένδυση 3.4 — Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον δέκα σταθμών ανεφοδιασμού για σιδηροδρόμους με βάση το υδρογόνο σε έξι σιδηροδρομικές γραμμές. Οι σταθμοί ανεφοδιασμού σε αμαξοστοιχίες υδρογόνου πραγματοποιούνται κοντά σε τοπικές εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου και/ή σε σταθμούς ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε αυτοκινητόδρομους. Το έργο περιλαμβάνει στήριξη σε δραστηριότητες R & D για το υδρογόνο σε σιδηροδρόμους ξεκινώντας από ηλεκτρολύτη υψηλής πίεσης (TRL 5-7), σύστημα αποθήκευσης υψηλής χωρητικότητας, χρησιμοποιώντας επίσης μεταλλικό υδρίδιο ή υγρά (TRL 3-5). 
            
            
            
               Επενδύσεις 3.5 — Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης υδρογόνου σε:
            
            
               -Παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου
            
         
         
            
               -Καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη μετατροπή του υδρογόνου σε παράγωγα και ηλεκτρονικά καύσιμα
            
            
               -Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εφαρμογές και εφαρμογές κινητικότητας
            
            
               -Ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των έξυπνων υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο 
            
            
               Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή δραστηριότητες δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 73,4 % για το υδρογόνο [με αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής χαμηλότερες από 3tCO2e/TH2] και 70 % για συνθετικά καύσιμα με βάση υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO2e/MJ κατ’ αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.
            
            
            
               Επενδύσεις 4.1 — Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή τουλάχιστον 365 χλμ. πρόσθετων ποδηλατοδρόμων σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές και τουλάχιστον 1 235 χλμ. στις άλλες περιοχές της Ιταλίας. Οι αστικές και μητροπολιτικές ποδηλατικές διαδρομές θα αναπτυχθούν στις 40 πόλεις που φιλοξενούν μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία θα συνδεθούν με σιδηροδρομικούς κόμβους ή κόμβους μετρό. Οι επενδύσεις σε εθνικές ποδηλατικές διαδρομές αναμένεται να περιλαμβάνουν επίσης έργα σε αγροτικές περιοχές.
            
            
            
               Επένδυση 4.2 — Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, οδικό δίκτυο, BRT)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 11 χλμ. λωρίδων μετρό, 85 χλμ. τροχιοδρομικών λωρίδων, 120 χλμ. για λωρίδες τρόλεϊ και 15 χλμ. λωρίδων οδοντωτού σιδηρόδρομου.
            
            
               Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο μέτρο αυτό προκύπτουν από δύο ξεχωριστές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μακροομάδες):
            
            
               a)πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Avviso 1» (τελική θητεία το 2020) — υλοποίηση επτά παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή των πόλεων της Ρώμης, της Γένοβας, της Φλωρεντίας, του Παλέρμο, της Μπολόνια, του Ρίμινι· 
            
            
               b)πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Avviso 2» (τελική θητεία Ιανουαρίου 2021) — υλοποίηση 21 παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή των πόλεων της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Μιλάνου, του Παλέρμο, του Μπάρι, της Μπολόνια, της Κατάνιας, του Ποτσουόλι, της Πάδοβα, της Περούτζια, του Τάραντα, της Τεργέστης.
            
            
            
               Επενδύσεις 4.3 — Υποδομές χρέωσης
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της ανάπτυξης:
            
            
               -7,500 δημόσια σημεία υποδομών επαναφόρτισης υψηλής ταχύτητας σε ελεύθερες οδούς·
            
            
               -13,755 σημεία υποδομής ταχείας φόρτισης στα αστικά κέντρα·
            
            
               -100 πειραματικοί σταθμοί φόρτισης συνδεδεμένοι με την αποθήκευση.
            
            
               Οι επενδύσεις αυτές συμπληρώνονται από μεταρρυθμίσεις σχετικά με τις τιμές φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας και τις παραχωρήσεις που απαριθμούνται στη συνιστώσα της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
            
         
         
            
            
               Επένδυση 4.4.1 — Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με καθαρά καύσιμα
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια τουλάχιστον 3 000 λεωφορείων μηδενικών εκπομπών. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ιταλία και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα λεωφορεία είναι εξοπλισμένα με ψηφιακά χαρακτηριστικά. 
            
            
            
               Επένδυση 4.4.2 — Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια τουλάχιστον 150 τρένων μηδενικών εκπομπών για την αντικατάσταση παλαιών ντιζελοκίνητων και ηλεκτρικών αμαξοστοιχιών.
            
            
            
               Επένδυση 4.4.3 — Ανανέωση στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην προμήθεια 200 οχημάτων αερολιμένων και 3600 πυροσβεστικών οχημάτων για την αντικατάσταση ολόκληρου του στόλου οχημάτων της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στην υλοποίηση 875 σταθμών φόρτισης. Τα οχήματα είναι μηδενικών εκπομπών ή κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στα άρθρα 29-31 και τους κανόνες για τα βιοκαύσιμα που βασίζονται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REDII) και τις σχετικές εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης αγοράζουν πιστοποιητικό εγγύησης προέλευσης ανάλογο προς την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.
            
            
            
               Επένδυση 5.1 — Ανάπτυξη διεθνούς, βιομηχανικής και Ε & Α ηγετικής θέσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συσσωρευτών
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της ανάπτυξης αξιακής αλυσίδας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συσσωρευτών μέσω δύο έργων. Το πρώτο επικεντρώνεται στις τεχνολογικές δεξιότητες για τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων μεταποίησης στους εν λόγω τομείς. Η δεύτερη αφορά τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή εύκαμπτων πετασμάτων. Η διαχείριση του μέτρου ανατίθεται στην Invitalia S.p.A. (Εθνική Υπηρεσία για την προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρήσεων), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης.
            
            
            
               Επένδυση 5.3 — Ανάπτυξη διεθνούς, βιομηχανικής και Ε & Α υπεροχής στα ηλεκτρικά λεωφορεία
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη περίπου 45 έργων που μπορούν να προωθήσουν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της βιομηχανίας λεωφορείων στην παραγωγή ηλεκτρικών και συνδεδεμένων λεωφορείων.  Η επένδυση αυτή αναμένεται επίσης να στηρίξει επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου των ηλεκτρικών λεωφορείων (χωρίς να καλύπτει τα υβριδικά λεωφορεία).
            
            
            
               Επενδύσεις 5.4 — Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική μετάβαση
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με τη δημιουργία ενός «Ταμείου Πράσινης Μετάβασης» (GTF) ύψους 250 000 000 EUR με επενδυτική στρατηγική που επικεντρώνεται, για παράδειγμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κυκλική οικονομία, την κινητικότητα, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση αποβλήτων και την αποθήκευση ενέργειας. Η GTF, με 5ετή επενδυτική περίοδο και επακόλουθη πενταετή περίοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα επενδύσει σε σχετικά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, νεοφυείς επιχειρήσεις και προγράμματα εκκόλαψης/επιτάχυνσης, παράλληλα με τους κορυφαίους διαχειριστές επιχειρηματικών κεφαλαίων και τους φορείς του συστήματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  30
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  31
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  32
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  33
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
         
         
            
               E.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 Προώθηση καινοτόμων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση του έργου για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Το έργο για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζει εγκατεστημένη δυναμικότητα τουλάχιστον 200 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 Προώθηση καινοτόμων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργία υπεράκτιων υποδομών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμης με εγκατεστημένη δυναμικότητα τουλάχιστον 200 MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ενδεικτική παραγωγή τουλάχιστον 480 GWh ετησίως
                     
                  
               
                     
                        M2C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αντικατάσταση τουλάχιστον 300 γεωργικών ελκυστήρων από μηχανικούς ελκυστήρες που κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο και είναι εξοπλισμένοι με γεωργικά εργαλεία ακριβείας.
                     
                     
                     
                        Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II) προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.  
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετη παραγωγή βιομεθανίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        1 000 000 000
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0,6
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη της παραγωγής βιομεθανίου από τη μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων και από νέες μονάδες σε τουλάχιστον 0,6 δισεκατομμύρια m3 στο τέλος του έτους 2023
                     
                     
                     
                        Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II) προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                     
                     
                        Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. 
                     
                  
               
                     
                        M2C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετη παραγωγή βιομεθανίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        1 000 000 000 
                     
                  
                  
                     
                        0,6
                     
                  
                  
                     
                        2,3
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη της παραγωγής βιομεθανίου από τη μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων και από νέες μονάδες σε τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια m3 στα τέλη Ιουνίου 2026
                     
                     
                        Το βιομεθάνιο συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2018/2001 (οδηγία RED II) προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του μέτρου με την αρχή Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 8 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                     
                        Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. 
                     
                  
               
                     
                        M2C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες εγκαταστάσεις και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη δημιουργία δομών για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:
                     
                     
                        
                           ●τη δημιουργία απλουστευμένου και προσβάσιμου κανονιστικού πλαισίου για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αλλαγή ενεργειακής πηγής και την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων, σε συνέχεια των διατάξεων του διατάγματος περί απλουστεύσεων·
                        
                        
                           ●τη θέσπιση μιας ρύθμισης, κοινής με τις περιφέρειες και τις άλλες ενδιαφερόμενες κρατικές διοικήσεις, με στόχο τον καθορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι κατάλληλες και ακατάλληλες για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με συνολική ισχύ τουλάχιστον ίση με εκείνη που προσδιορίζεται από την PNIEC, για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
                        
                        
                           ●την ολοκλήρωση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ και για πρόσθετες μη ώριμες τεχνολογίες ή τεχνολογίες υψηλού λειτουργικού κόστους και την παράταση της περιόδου διεξαγωγής των πλειστηριασμών για τον επονομαζόμενο μηχανισμό RES1·
                        
                     
                     
                        μεταρρύθμιση για την προώθηση των επενδύσεων στα συστήματα αποθήκευσης, η οποία αντικατοπτρίζεται στο νομοθετικό διάταγμα για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για την προώθηση της χρήσης του αερίου από ανανεώσιμες πηγές για τη χρήση βιομεθανίου στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και της κατοικίας και εκτελεστικό διάταγμα που καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια για τη χρήση του και το νέο σύστημα κινήτρων.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α. 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το νομοθετικό διάταγμα περιλαμβάνει ιδίως:
                     
                     
                        1-νομοθετική τροποποίηση για μια απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και τροποποίηση του ισχύοντος μηχανισμού επιχορηγήσεων προκειμένου i) να διευρυνθεί η περίμετρος επιλεξιμότητας και ii) να παραταθεί η περίοδος διαθεσιμότητας των επιχορηγήσεων και iii) να προβλεφθεί ο μηχανισμός τιμολόγησης και η εγγύηση προέλευσης για το ανανεώσιμο αέριο
                     
                     
                        2-Η μεταφορά της οδηγίας REDII στο εσωτερικό δίκαιο με νομοθετικό διάταγμα 
                     
                     
                        3-Ο γενικός συντονισμός θα επιτευχθεί από το Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), με την υποστήριξη των άλλων διοικήσεων με συμβουλευτικά καθήκοντα: Υπουργείο Γεωργίας (MIPAAF), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (MEF) και Gestore Servizi Energetici.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου διανομής ανανεώσιμης ενέργειας και για την ηλεκτροδότηση της κατανάλωσης ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — Αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 1 000 MW
                     
                  
               
                     
                        M2C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — Αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        4 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της δυναμικότητας του δικτύου διανομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τουλάχιστον 4 000 MW
                     
                  
               
                     
                        M2C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε τουλάχιστον 1 500 000 κατοίκους
                     
                  
               
                     
                        M2C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των έργων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 4 000 χλμ. στο δίκτυο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα και η διάρκεια των διακοπών ενέργειας που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της ανθεκτικότητας τουλάχιστον 4 000 km στο δίκτυο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθεί η συχνότητα και η διάρκεια των διακοπών ενέργειας που οφείλονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3 Δοκιμή υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο [...]
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ σχετικά με τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3 Δοκιμή υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη τουλάχιστον 40 σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο για ελαφρά και βαρέα οχήματα σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4 Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή πόρων για δοκιμές υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της κατανομής των πόρων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την κατασκευή εννέα σταθμών ανεφοδιασμού για σιδηροδρόμους με βάση το υδρογόνο σε έξι σιδηροδρομικές γραμμές
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4 Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή δέκα σταθμών ανεφοδιασμού για σιδηροδρόμους με βάση το υδρογόνο σε έξι σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες
                     
                     
                        καθορίζονται με δημόσιες διαδικασίες που θεσπίζονται από το Υπουργείο Βιώσιμης Κινητικότητας (MIMS) και το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης (ΜΗ.ΣΥ.)
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων R & D σε ερευνητικά έργα για το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων R & D, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή του φορέα υδρογόνου κατά τις φάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής.  Οι συμβάσεις αναπτύσσουν τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις της έρευνας:
                     
                     
                        παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου
                     
                     
                        καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή υδρογόνου σε παράγωγα και ηλεκτρονικά καύσιμα
                     
                     
                        γ) Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εφαρμογές και εφαρμογές κινητικότητας
                     
                     
                        ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των έξυπνων υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή δραστηριότητες δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 73,4 % για το υδρογόνο [με αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής χαμηλότερες από 3tCO2e/TH2] και 70 % για συνθετικά καύσιμα με βάση υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO2e/MJ κατ’ αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποιήθηκαν τουλάχιστον 4 έργα R & D (ένα για κάθε διάσταση R & D κατωτέρω) και έλαβαν πιστοποιητικό δοκιμής ή δημοσίευση
                     
                     
                        Αναπτύσσονται τέσσερις γραμμές δραστηριοτήτων R & D, με αναφορά στα εξής:
                     
                     
                        παραγωγή πράσινου και καθαρού υδρογόνου
                     
                     
                        καινοτόμες τεχνολογίες για την αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή υδρογόνου σε παράγωγα και ηλεκτρονικά καύσιμα
                     
                     
                        γ) Κυψέλες καυσίμου για σταθερές εφαρμογές και εφαρμογές κινητικότητας
                     
                     
                        ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των έξυπνων υποδομών που βασίζονται στο υδρογόνο
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή δραστηριότητες δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ή δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση εξοικονόμησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του 73,4 % για το υδρογόνο [με αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής χαμηλότερες από 3tCO2e/TH2] και 70 % για συνθετικά καύσιμα με βάση υδρογόνο σε σχέση με συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 94 g CO2e/MJ κατ’ αναλογία προς την προσέγγιση που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 και στο παράρτημα V της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3 Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Οι αναγκαίες νομοθετικές ενέργειες περιλαμβάνουν i) διατάξεις ασφαλείας σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση υδρογόνου, ii) απλούστευση των διαδικασιών για τη δημιουργία μικρών δομών για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και iii) μέτρα σε σχέση με τους όρους κατασκευής σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο.
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό υποστηρίζει μόνο δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο [με αποτέλεσμα 3 tCO2eq/TH2].
                     
                  
               
                     
                        M2C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4 Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος φορολογικών κινήτρων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου
                     
                  
                  
                     
                        Μ.Α.Α
                     
                  
                  
                     
                        Μ.Α.Α
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο νόμος ορίζει φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της παραγωγής πράσινου υδρογόνου και την ενθάρρυνση της κατανάλωσης πράσινου υδρογόνου από τον τομέα των μεταφορών.
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό υποστηρίζει μόνο δραστηριότητες υδρογόνου που συμμορφώνονται με την απαίτηση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής κατά 73,4 % για το υδρογόνο [με αποτέλεσμα 3 tCO2eq/TH2].
                     
                  
               
                     
                        M2C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες ποδηλατόδρομοι T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή τουλάχιστον 200 χλμ. πρόσθετων ποδηλατοδρόμων σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές (π.χ. δήμοι άνω των 50 000 κατοίκων)
                     
                  
               
                     
                        M2C2-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες ποδηλατόδρομοι T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        1 800
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή τουλάχιστον 365 χλμ. πρόσθετων ποδηλατόδρομων σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές και τουλάχιστον 1 235 χλμ. στις άλλες περιοχές της Ιταλίας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου) — Επενδύσεις 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, ρέστα, BRT)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, μετρό, τρόλεϊ και οδοντωτού σιδηρόδρομου σε μητροπολιτικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, μετρό, τρόλεϊ και οδοντωτού σιδηρόδρομου στις μητροπολιτικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, μετρό, τρόλεϊ και οδοντωτού σιδηρόδρομου στις μητροπολιτικές περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, ρέστα, BRT)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χλμ. υποδομής δημόσιων μεταφορών T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή τουλάχιστον 25 χλμ. υποδομών δημόσιων μεταφορών. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στις ακόλουθες μητροπολιτικές περιοχές (Perugia, Pozzuoli, Τεργέστη)
                     
                  
               
                     
                        M2C2-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, οδικό δίκτυο, λεωφορείο ταχείας κυκλοφορίας)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χλμ. υποδομής δημόσιων μεταφορών T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        231
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή υποδομής δημόσιων μεταφορών μήκους τουλάχιστον 206 χλμ. Η ενδεικτική κατανομή ανά τρόπο μεταφοράς είναι η ακόλουθη:
                     
                     
                        — 11 χλμ. λωρίδων μετρό·
                     
                     
                        — 85 χλμ. λωρίδων τραμ·
                     
                     
                        — 120 km για τις λωρίδες τρόλεϊ και
                     
                     
                        — 15 χλμ. λωρίδων οδοντωτών τροχών
                     
                     
                        Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στις ακόλουθες μητροπολιτικές περιοχές (Ρώμη, Γένοβα, Φλωρεντία, Παλέρμο, Μπολόνια, Ρίμινι, Νάπολη, Μιλάνο, Παλέρμο, Μπάρι, Κατάνια, Pozzuoli, Padova, Perugia, Τάραντα, Τεργέστη)
                     
                  
               
                     
                        M2C2-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M1
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή 2 500 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος ελεύθερων οδών και τουλάχιστον 4 000 σε αστικές περιοχές (όλοι οι δήμοι)
                     
                     
                        Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M2
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων για την κατασκευή 5 000 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης κατά μήκος ελεύθερης διαδρομής και τουλάχιστον 9 755 σε αστικές περιοχές (όλοι οι δήμοι).
                     
                     
                        Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-29
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης κατά μήκος ελεύθερων οδών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 500
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 2 500 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος ελεύθερων οδών τουλάχιστον 175 kW
                     
                  
               
                     
                        M2C2-29bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης σε αστικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 4 000 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύος τουλάχιστον 90 kW σε αστικές περιοχές (όλοι οι δήμοι)
                     
                     
                        Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-30
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης κατά μήκος ελεύθερων οδών
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 500
                     
                  
                  
                     
                        7 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 7 500 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος ελεύθερης διαδρομής 175 kW
                     
                     
                        Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-30α
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης σε αστικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        4 000
                     
                  
                  
                     
                        13 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 13 000 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε αστικές περιοχές τουλάχιστον 90 kW
                     
                     
                        Το σχέδιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πιλοτικούς σταθμούς επαναφόρτισης με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-31
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τον ανανεωμένο στόλο για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μ.Α.Α
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την απόκτηση εθνικών πυροσβεστικών οχημάτων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-32
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1: Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για την ανανέωση του περιφερειακού στόλου λεωφορείων δημόσιων μεταφορών με οχήματα καθαρών καυσίμων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την αγορά καθαρών λεωφορείων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2: Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τον περιφερειακό σιδηροδρομικό στόλο δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των συμβάσεων για τον περιφερειακό σιδηροδρομικό στόλο δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και την παροχή καθολικής υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αγορά καθαρών αμαξοστοιχιών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1: Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων -
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός λεωφορείων μηδενικών εκπομπών T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αγορά τουλάχιστον 800 λεωφορείων μηδενικών εκπομπών για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-34α
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2: Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 25 αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-35
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1: Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων -
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός λεωφορείων μηδενικών εκπομπών T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        800
                     
                  
                  
                     
                        3 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 3 000 λεωφορείων μηδενικών εκπομπών για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-35α
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2: Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 150 αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών για την ανανέωση του αντίστοιχου στόλου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-36
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.3: Ανανέωση στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός καθαρών οχημάτων για τον ανανεωμένο στόλο για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        3 800
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Θέση σε λειτουργία τουλάχιστον 3 800 καθαρών οχημάτων για τον ανανεωμένο στόλο για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                     
                        3 500 τα οχήματα μπορούν να φέρουν οικολογική σήμανση 100 %, καθώς είναι 100 % ηλεκτρικά και οι σταθμοί φόρτισης τροφοδοτούνται με φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα 300 βαρέα οχήματα, τα 200 για τους αερολιμένες και τα 100 για αστική διάσωση, κινούνται μόνο με βιομεθάνιο και συμμορφώνονται με την κριτική που ορίζεται στην οδηγία 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οδηγία RED II). Οι παραγωγοί βιοκαυσίμων και βιομεθανίου και βιοκαυσίμων πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικά (απόδειξη βιωσιμότητας) που εκδίδονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2018/2001. Ο φορέας εκμετάλλευσης αγοράζει πιστοποιητικά εγγύησης προέλευσης ανάλογα με την αναμενόμενη χρήση καυσίμου.  
                     
                  
               
                     
                        M2C2-37
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 5: Εξυπνότερες διαδικασίες για την αξιολόγηση έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχέων μαζικών μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το νομοθετικό διάταγμα απλοποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων σε σχέση με τις τοπικές δημόσιες μεταφορές και επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-38
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συσσωρευτές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το υπουργικό διάταγμα προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων, τις απαιτήσεις πρόσβασης των δικαιούχων, τους όρους επιλεξιμότητας για προγράμματα και έργα, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη μορφή και την ένταση της ενίσχυσης για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης και για την ανάπτυξη συσσωρευτών.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-39
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1.1: Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας των παραγόμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        MW
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        2 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αύξηση της ικανότητας παραγωγής ενέργειας των παραγόμενων φωτοβολταϊκών συλλεκτών από τα σημερινά 200 MW/έτος σε τουλάχιστον 2 GW/έτος [Gigafactory] χάρη σε φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης
                     
                  
               
                     
                        M2C2-40
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1.3: Βιομηχανία συσσωρευτών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ικανότητα παραγωγής ενέργειας των παραγόμενων συσσωρευτών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        GWh
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή μπαταριών με δυναμικότητα στόχο 11 GWh
                     
                  
               
                     
                        M2C2-41
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.3: Ηλεκτρικά λεωφορεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη του σκοπού της παρέμβασης (αλυσίδα εφοδιασμού λεωφορείων)
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το υπουργικό διάταγμα προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση περίπου 45 έργων βιομηχανικής μετατροπής μέσω «συμβάσεων ανάπτυξης».
                     
                  
               
                     
                        M2C2-42
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.4: Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική μετάβαση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της υπογραφής της χρηματοδοτικής συμφωνίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η χρηματοδοτική συμφωνία καθορίζει την έμμεση επένδυση στη χρηματοδότηση διαχειριστών ταμείων ΕΚ με επενδύσεις και επιχειρήσεις/νεοσύστατες επιχειρήσεις σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης μετάβασης, την επέκταση του κεφαλαίου που διατίθεται σε ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις, την ενίσχυση της δράσης των ενεργών ταμείων ΕΚ, την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις.
                     
                     
                     
                        Η χρηματοδοτική συμφωνία περιλαμβάνει:
                     
                     
                        -επενδυτική πολιτική,
                     
                     
                        -κριτήρια επιλεξιμότητας,
                     
                     
                        συμμόρφωση με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) των υποστηριζόμενων συναλλαγών στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου μέσω της χρήσης ελέγχου βιωσιμότητας, ενός καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-43
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.4: Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική μετάβαση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που αντλήθηκαν για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ΕΥΡΩ
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        250 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 250.000.000 ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας ενεργοποιούνται από το ταμείο.
                     
                     
                        Η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, ανέρχεται στο 100 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από το RRF.
                     
                     
                        Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                           34
                        · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                           35
                        · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                           36
                         και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                           37
                        · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                  
               
            
               E.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επένδυση 1.1 — Ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται σε επιχορηγήσεις και δάνεια που στηρίζουν επενδύσεις για την κατασκευή αγροβολταϊκών συστημάτων και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης για την παρακολούθηση της υποκείμενης γεωργικής δραστηριότητας για την αξιολόγηση του μικροκλίματος, της εξοικονόμησης νερού, της ανάκτησης της γονιμότητας του εδάφους, της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και της γεωργικής παραγωγικότητας για τους διάφορους τύπους καλλιεργειών.
            
            
            
               Επενδύσεις 1.2 — Προώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της εγκατάστασης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,000 MW για συλλογικούς σχηματισμούς αυτοκατανάλωσης και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 5,000 κατοίκων. Η στήριξη βασίζεται σε δάνεια μηδενικού επιτοκίου έως το 100 % των επιλέξιμων δαπανών για την κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων παραγωγής, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
            
            
            
               Επένδυση 3.1 — Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (Hydrogen Valleys)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και χρήσης πράσινου υδρογόνου στη βιομηχανία, στις ΜΜΕ και στις τοπικές μεταφορές, δημιουργώντας έτσι νέες κοιλάδες υδρογόνου, κυρίως στη Νότια Ιταλία, με τοπική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τοπική χρήση. Στόχος του έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών σε μονάδες δοκιμής για την παραγωγή υδρογόνου από τοπικές μονάδες ΑΠΕ που βρίσκονται στον ίδιο βιομηχανικό χώρο και εγκαταστάσεις ή σε γειτονικές περιοχές. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
            
            
            
               Επενδύσεις 3.2 — Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη της R & D & I σε βιομηχανικές διεργασίες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη χρήση υδρογόνου σε βιομηχανικούς τομείς που χρησιμοποιούν μεθάνιο ως πηγή ενέργειας για θερμική ενέργεια (τσιμέντο, χαρτοποιία, κεραμικά, υαλουργία κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, προκηρύσσεται ειδικός διαγωνισμός για τη στήριξη του χάλυβα R & D & I για τη διαδικασία παραγωγής χάλυβα μέσω της αυξανόμενης χρήσης υδρογόνου. Κανένα φυσικό αέριο δεν χρηματοδοτείται στο πλαίσιο αυτού του έργου. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
            
            
            
               Επένδυση 5.2 — Ανάπτυξη διεθνούς, βιομηχανικής και Ε & Α ηγετικής θέσης στον τομέα του υδρογόνου
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη στήριξη έργων για την ανάπτυξη μιας αλυσίδας αξίας για το υδρογόνο στην Ιταλία, η οποία είναι επίσης κατάλληλη να συμμετάσχει σε ενδεχόμενα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το υδρογόνο. 
            
            
         
         
            
               E.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C2-44
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημοσίων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Γνωστοποίηση ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών και οργάνων μέτρησης σε αγροβολταϊκά συστήματα 
                     
                     
                        Η εγκατεστημένη ισχύς των αγροβολταϊκών συστημάτων πειραματικού χαρακτήρα αναμένεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για επίγειες εγκαταστάσεις στις οποίες μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλές χρήσεις γης, δημιουργώντας ανταγωνιστικά οφέλη. Η έναρξη λειτουργίας των μονάδων καταγράφεται στο εθνικό σύστημα Gaudì (μητρώο μονάδων παραγωγής), το οποίο παρέχει πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-45
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        MW
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 040
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα ισχύος 1 040 MW για ενδεικτική παραγωγή τουλάχιστον 1 300 GWh ετησίως.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-46
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας που ενεργούν από κοινού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για ενεργειακές κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για ενεργειακές κοινότητες 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025 
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή των συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για τις ενεργειακές κοινότητες
                     
                  
               
                     
                        M2C2-47
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 Προώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων σε δήμους κάτω των 5 000 κατοίκων ώστε να παρέχουν την εγκατάσταση Τουλάχιστον 2 000 MW από ανανεώσιμες πηγές για ενδεικτική παραγωγή 2 500 GWh ετησίως
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό δεν υποστηρίζει δραστηριότητες υδρογόνου που έχουν ως αποτέλεσμα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου άνω των 3tCO2eq/TH2.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-48
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (Hydrogen Valleys)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τα έργα παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την παραγωγή υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των έργων παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών. Χορηγείται χρηματοδότηση για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου με λιγότερο από 3 tCO2eq/TH2 ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρική ενέργεια μέσω δικτύου.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-49
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (Hydrogen Valleys)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 έργων παραγωγής υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές μέσης δυναμικότητας τουλάχιστον 1-5 MW έκαστο
                     
                     
                        Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-50
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συμφωνία για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της συμφωνίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της συμφωνίας με τους επιλεγμένους κυρίους έργων για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο. Τα έργα προορίζονται εν μέρει για τη διαδικασία Ε & Α & Κ για την ανάπτυξη και εν μέρει για την υλοποίηση και δοκιμή βιομηχανικού πρωτοτύπου, με χρήση υδρογόνου. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-51
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εισαγωγή υδρογόνου στη βιομηχανική διεργασία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Εισαγωγή υδρογόνου σε τουλάχιστον 1 βιομηχανικές εγκαταστάσεις για απαλλαγμένους από ανθρακούχες εκπομπές τομείς που είναι δύσκολο να μειωθούν. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την παραγωγή υδρογόνου με βάση ηλεκτρόλυση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές) ή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
                     
                     
                        Τουλάχιστον 400 000 000 EUR στηρίζουν βιομηχανικές εξελίξεις που αντικαθιστούν το 90 % της χρήσης μεθανίου και ορυκτών καυσίμων σε βιομηχανική διεργασία με υδρογόνο που βασίζεται σε ηλεκτρόλυση με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ορίζεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω δικτύου.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-52
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2 Υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή ηλεκτρολυτών
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της δημοσίευσης όλων των δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρολυτών. - 
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C2-53
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2 Υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρολυτών 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρολυτών ισχύος 1 GW ετησίως. 
                     
                  
               
            
                  
            
            
               ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3- Ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κτιρίων
            
            
            
               Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της συνιστώσας, η οποία διαρθρώνεται γύρω από τρεις κύριους πυλώνες. 
            
            
               ·Ο πρώτος πυλώνας είναι η εισαγωγή προσωρινού κινήτρου για την ενέργεια και την αντισεισμική ανακαίνιση ιδιωτικών ακινήτων, μέσω της φορολογικής έκπτωσης του κόστους των παρεμβάσεων. Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες του Πιστοποιητικού Ενέργειας, επιτυγχάνοντας κατά μέσο όρο βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας άνω του 30 %. 
            
            
               ·Ο δεύτερος πυλώνας αυτής της συνιστώσας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των δημόσιων σχολείων και των δικαστικών σχολών.
            
            
               ·Ο τρίτος πυλώνας αποσκοπεί στην τόνωση της κατασκευής και της επέκτασης αποδοτικών δικτύων τηλεθέρμανσης σε αστικές περιοχές. 
            
            
            
               Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση και την επιτάχυνση της υλοποίησης έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
            
            
               Η συνιστώσα αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ιταλίας για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς ο μη στρατιωτικός τομέας ευθύνεται για σχεδόν το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ιταλία. Τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν πριν από την έγκριση των κριτηρίων εξοικονόμησης ενέργειας και την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, οι ανάγκες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την προσαρμογή στους σεισμικούς κινδύνους είναι σημαντικές.  
            
            
               Η συνιστώσα αυτή αφορά μέρος της ειδικής ανά χώρα σύστασης του 2020 του 3 με την οποία το Συμβούλιο συνέστησε στην Ιταλία να αναλάβει δράση προκειμένου «να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών». Καλύπτει επίσης μέρη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2019 για το 3 («Εστίαση της οικονομικής πολιτικής σχετικά με τις επενδύσεις στην ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες. [...] και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης [...] επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών»).
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). 
            
            
            
            
               ΣΤ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
         
         
            
               Επένδυση 2.1: Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων. 
            
            
               Το μέτρο Superbonus χρηματοδοτεί την ενέργεια και τη σεισμική ανακαίνιση οικιστικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών κατοικιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 119 του επονομαζόμενου «Decreto Rilancio» που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας. Ο στόχος είναι διττός: 1) να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών που καθορίζονται από το ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα της Ιταλίας (PNIEC) για το 2030, και 2) για την παροχή αντικυκλικής στήριξης στον κατασκευαστικό τομέα και στην ιδιωτική ζήτηση για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης. 
            
            
               Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή έκπτωσης φόρου επί πέντε έτη. Προβλέπεται ότι οι δικαιούχοι, ως εναλλακτική λύση στο μέσο της έκπτωσης φόρου, μπορούν, αντί της άμεσης χρήσης της έκπτωσης, να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν χρηματοπιστωτικά μέσα (τα λεγόμενα «μεταφορά πίστωσης» και «έκπτωση τιμολογίου»), για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών αρχικών επενδυτικών δαπανών. Τα εν λόγω εναλλακτικά μέσα προβλέπουν ότι η φορολογική έκπτωση που εισπράττει ο δικαιούχος πραγματοποιείται για ίσο ποσό σε: 
            
            
               1.
                     συνεισφορά υπό μορφή έκπτωσης επί της τιμής προπληρωμής από τον προμηθευτή (δηλαδή κατασκευαστικές εταιρείες, σχεδιαστές ή γενικότερα από τον γενικό εργολήπτη) που την προεξοφλούν απευθείας στο τιμολόγιο και ανακτούν με τη μορφή πίστωσης φόρου που μειώνει το κόστος της αρχικής επένδυσης· 
            
            
               2.
                     πίστωση φόρου που εκχωρείται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα καταβάλει προκαταβολικά το αναγκαίο κεφάλαιο.
            
            
               Ο μηχανισμός αυτός αντισταθμίζει το πιθανό αντικίνητρο της μη ανακαίνισης λόγω του υψηλού αρχικού κόστους επένδυσης. Η επιλογή του γενικού αναδόχου ή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος επαφίεται στον δικαιούχο.
            
            
               Συνιδιοκτησίες, μονοκατοικίες, αδιαίρετοι οικιακοί συνεταιρισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και εθελοντικές ενώσεις, ερασιτεχνικοί αθλητικοί σύλλογοι και λέσχες και κοινωνική στέγαση μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το φορολογικό κίνητρο.  Για να είναι επιλέξιμη, η ανακαίνιση πρέπει να ταξινομηθεί ως «ριζική ανακαίνιση» (δηλαδή, μια ενδιάμεση ανακαίνιση σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Επιτροπής), με αποτέλεσμα τη βελτίωση τουλάχιστον δύο ενεργειακών κατηγοριών (που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 40 %). 
            
            
               Το πεδίο των επιλέξιμων παρεμβάσεων που καλύπτονται από το παρόν μέτρο είναι ευρύ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των επεμβάσεων οδήγησης, των ρυμουλκούμενων παρεμβάσεων, της θερμομόνωσης αδιαφανών επιφανειών και των παρεμβάσεων σε συστήματα κλιματισμού (λέβητες συμπύκνωσης· αντλίες θερμότητας· σύνδεση με αποδοτικά δίκτυα τηλεθέρμανσης υπό ειδικές συνθήκες· ηλιακή θερμική ενέργεια· λέβητες βιομάζας υπό ειδικές συνθήκες), φωτοβολταϊκά συστήματα με συναφή συστήματα αποθήκευσης ή υποδομή για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Οι παρεμβάσεις για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου των κτιρίων αποτελούν επίσης μέρος αυτού του μέσου και αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % του προϋπολογισμού που διατίθεται. Δύο υπουργικές αποφάσεις της 6 Αυγούστου 2020 έχουν ήδη καθορίσει τις τεχνικές απαιτήσεις των παρεμβάσεων και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις ειδικές μέγιστες απαιτήσεις και δαπάνες.
            
            
               Το Superbonus είναι ήδη ενεργό από την 1 Ιουλίου 2020 και η αίθουσα παραμένει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2022 (για την κοινωνική στέγαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η πρόσβαση στο επίδομα μπορεί να απαιτηθεί για περαιτέρω περίοδο έξι μηνών, στην περίπτωση έργων σε συνιδιοκτησίες ή εργατικές κατοικίες, όταν τουλάχιστον το 60 % των έργων έχει εκτελεστεί πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες. Για να δοθεί περισσότερος χρόνος σε πιο σύνθετες παρεμβάσεις, σχεδιάζεται να παραταθεί η εφαρμογή του μέτρου για τις συνιδιοκτησίες έως τις 2022 Δεκεμβρίου 31 και για τις κοινωνικές κατοικίες έως τις 2023 Ιουνίου 30, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 60 % των έργων.  
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, το κόστος εγκατάστασης λεβήτων συμπύκνωσης αερίου αντιπροσωπεύει μικρό μέρος του συνολικού κόστους του προγράμματος ανακαίνισης και εγκαθίσταται για την αντικατάσταση λεβήτων με βάση το πετρέλαιο. Επιπλέον, η εγκατάσταση λεβήτων φυσικού αερίου συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται στις τεχνικές οδηγίες του DNSH (2021/C58/01). 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1- Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση. Αποτελείται από τέσσερις κύριες δράσεις:
            
            
            
               ·Έναρξη λειτουργίας της εθνικής πύλης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η πύλη υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς στη διαχείριση έργων ενεργειακής απόδοσης και αποτελεί εύκολη πηγή πρόσβασης σε πληροφορίες για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του εθνικού κτιριακού δυναμικού, οι οποίες αναμένεται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στις αποφάσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων τους. Δημιουργείται μονοαπευθυντική θυρίδα για την παροχή βοήθειας και κάθε χρήσιμης πληροφόρησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με την ενεργειακή χαρτογράφηση των κτιρίων, τη συμμόρφωση με τους τομεακούς κανονισμούς, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων απόδοσης και την επιλογή προτεραιοτήτων δράσης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων επανανάπτυξης σε στάδια, της επιλογής των καταλληλότερων εργαλείων προώθησης για τον σκοπό αυτό και της κατάρτισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
            
            
               ·Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του σχεδίου ενημέρωσης και κατάρτισης που απευθύνεται στον μη στρατιωτικό τομέα — Το σχέδιο πληροφόρησης και κατάρτισης λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης τόσο ειδικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην κάλυψη του κενού πληροφόρησης των τελικών χρηστών στον οικιακό τομέα, όσο και κατάλληλων δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με τα κίνητρα και τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τις εταιρείες που προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες, οι οποίες πραγματοποιούν παρεμβάσεις και για τους διαχειριστές συνιδιοκτησίας. Το σχέδιο αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από το μέτρο Superbonus, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του και να τεθούν τα θεμέλια για μια διαρκή κουλτούρα αποδοτικότητας στον κατασκευαστικό τομέα. 
            
            
               ·Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης: Με την αναθεώρηση των κανονισμών για τη σύσταση και διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης (άρθρο 15 του ν.δ. 102/2014 και Διυπουργικό Διάταγμα της 2017ης Δεκεμβρίου 22) τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις για την ενίσχυση και τη μεγαλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. 
            
            
               ·Επιτάχυνση της φάσης υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα EPAC του Κεντρικού Προγράμματος Δημόσιας Ανασυγκρότησης: Διενεργείται κανονιστική επανεξέταση με στόχο την προώθηση αποτελεσματικότερης διαχείρισης των πόρων που διατίθενται ειδικά για το Πρόγραμμα Αναβάθμισης Κτιρίων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης (PREPAC).
            
            
            
         
         
            
               ΣΤ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης 
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος 
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                     
                        Έναρξη ισχύος της παράτασης του Superbonus
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στη (στις) νομική (-ές) πράξη (-εις) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η (οι) νομική (-ές) πράξη (-εις):
                     
                     
                        παράταση των παροχών Ecobonus και Sismabonus έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022
                     
                     
                        για τις συνιδιοκτησίες και την 30 Ιουνίου 2023 για τα κοινωνικά
                     
                     
                        στέγαση (IACP)
                     
                  
               
                     
                        M2C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus και Sismabonus T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        13 400 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρες κτίριο
                     
                     
                        ανακαίνιση για,
                     
                     
                        i) τουλάχιστον 12 000 000 τετραγωνικά μέτρα
                     
                     
                        που έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
                     
                     
                        τουλάχιστον 
                     
                     
                        40 % και αύξηση τουλάχιστον δύο
                     
                     
                        κατηγορίες ενέργειας
                     
                     
                        πιστοποιητικό απόδοσης,
                     
                     
                        ii) ανακαινίστε τουλάχιστον 1 400 000
                     
                     
                        τετραγωνικά μέτρα για αντισεισμικά μέτρα
                     
                     
                        σκοπούς
                     
                  
               
                     
                        M2C3-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus και Sismabonus T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        35 800 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης ανακαίνιση κτιρίων για
                     
                     
                        i) τουλάχιστον 32 000 000 τετράγωνο
                     
                     
                        μετρητές που έχουν ως αποτέλεσμα πρωτογενή ενέργεια
                     
                     
                        εξοικονόμηση τουλάχιστον 40 %, η οποία αυξάνεται σε
                     
                     
                        τουλάχιστον δύο κατηγορίες ενέργειας
                     
                     
                        πιστοποιητικό απόδοσης,
                     
                     
                        ii) ανακαινίσεις τουλάχιστον 3 800 000 τετραγωνικών μέτρων για αντισεισμικούς σκοπούς
                     
                  
               
                     
                        M2C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1: Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στη (στις) νομική (-ές) πράξη (-εις) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η (οι) νομική (-ές) πράξη (-εις) απλοποιεί (-ουν) και επιταχύνει (-ουν)
                     
                     
                        διαδικασίες για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
                     
                     
                        από,
                     
                     
                        ·Έναρξη λειτουργίας εθνικής πύλης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
                     
                     
                        ·Ενίσχυση των δραστηριοτήτων του σχεδίου ενημέρωσης και κατάρτισης που απευθύνεται στον μη στρατιωτικό τομέα
                     
                     
                        ·Επικαιροποίηση και ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης
                     
                     
                        ·Επιτάχυνση της φάσης υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PREPAC
                     
                  
               
               ΣΤ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επένδυση 1.1: Ανέγερση νέων σχολείων με αντικατάσταση κτιρίου 
            
            
               Το μέτρο αυτό επικεντρώνεται στην προοδευτική αντικατάσταση μέρους του κτιριακού δυναμικού των δημόσιων σχολείων με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων δομών.
            
            
               Στόχοι των παρεμβάσεων είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η αύξηση της σεισμικής ασφάλειας των κτιρίων και η ανάπτυξη χώρων πρασίνου.
            
            
               Το σχέδιο αναμένεται να στοχεύει σε 195 σχολικά κτίρια, με συνολικά 410 χιλιάδες m². 
            
            
            
               Επενδύσεις 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
            
            
               Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ανανέωση και την αναβάθμιση των ανεπαρκών δομών απονομής της δικαιοσύνης. 
            
            
               Η παρέμβαση επικεντρώνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας την προστασία, την αξιοποίηση και την αποκατάσταση της ιστορικής κληρονομιάς, η οποία συχνά χαρακτηρίζει τα γραφεία της διοίκησης στο ιταλικό δικαστικό σύστημα. Εκτός από την ενεργειακή απόδοση, το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παρεμβάσεων μέσω της χρήσης βιώσιμων υλικών και της χρήσης αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι παρεμβάσεις προσαρμόζουν επίσης τις δομές για τη μείωση της σεισμικής ευπάθειας των κτιρίων. 
            
            
               Ο ενδεικτικός κατάλογος των δήμων στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις είναι ο ακόλουθος: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Φλωρεντία, Γένοβα, Latina, Messina, Μιλάνο, Monza, Νάπολη, Παλέρμο, Perugia, Reggio Calabria, Ρώμη, Ρώμη, Trani, Τορίνο, Velletri και Βενετία.
            
            
               Η παρέμβαση δεν περιλαμβάνει λέβητες φυσικού αερίου.
            
            
            
               Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης
            
            
               Η τηλεθέρμανση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του τομέα θέρμανσης και ψύξης, ιδίως σε μεγάλες αστικές περιοχές όπου το πρόβλημα είναι ακόμη πιο οξύ.
            
            
               Το μέτρο αναπτύσσει αποδοτική τηλεθέρμανση, με βάση τη διανομή θερμότητας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη θερμότητα ή συμπαραγωγή σε μονάδες υψηλών επιδόσεων. Το μέτρο θα χρηματοδοτήσει έργα που θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θα προκηρυχθεί το 2022, σχετικά με την κατασκευή νέων δικτύων ή την επέκταση υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης. Ένας επόμενος διαγωνισμός μπορεί να προκηρυχθεί το 2023. Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές. 
            
            
               Η ενέργεια — Περιβαλλοντικά οφέλη που ισοδυναμούν με 20 χιλιάδες ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα ετησίως και 40 kton CO2 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αποφεύγονται στους τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ κάθε χρόνο αναμένεται να επιτευχθούν. 
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Ειδικότερα, η κατασκευή αποδοτικού συστήματος τηλεθέρμανσης δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα ως πηγή θερμότητας, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στη θερμότητα που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη θερμότητα ή συμπαραγωγή σε σταθμούς υψηλών επιδόσεων. Η σχετική υποδομή τηλεθέρμανσης ακολουθεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1) και αναμένεται να εξασφαλίσει μείωση κατά 0.04 MtCO2/έτος.
            
         
         
            
            
               ΣΤ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης 
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος 
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ανέγερση νέων σχολείων με αντικατάσταση κτιρίου 
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων για την αναβάθμιση της ενέργειας στα σχολικά κτίρια, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού 
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για νέες
                     
                     
                        αντικαταστάσεις σχολικών κτιρίων επιλέξιμες για
                     
                     
                        επισημοποιημένη χρηματοδότηση από τις τοπικές αρχές
                     
                     
                        ισοδύναμη με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 400 000
                     
                     
                        τετραγωνικά μέτρα
                     
                  
               
                     
                        M2C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ανέγερση νέων σχολείων με αντικατάσταση κτιρίου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 400000 SQMT νέων σχολείων κατασκευάζονται μέσω αντικατάστασης κτιρίων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        400 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της κατασκευής τουλάχιστον 400 000 τετραγωνικών μέτρων νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων, με αποτέλεσμα η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη από την απαίτηση για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C3-7
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                         Η ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων κτιρίων, την αναβάθμιση και την ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της διοίκησης της δικαιοσύνης υπογράφεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από δημόσιο διαγωνισμό.
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων στην
                     
                     
                        ανέγερση κτιρίων, αναβάθμιση και
                     
                     
                        ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της
                     
                     
                        απονομή δικαιοσύνης
                     
                  
               
                     
                        M2C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανέγερση κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        289 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ανέγερση κτιρίων,
                     
                     
                        αναβάθμιση και ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας
                     
                     
                        περιουσιακά στοιχεία της απονομής της δικαιοσύνης της
                     
                     
                        τουλάχιστον 289 000 τετραγωνικά μέτρα
                     
                  
               
                     
                        M2C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συμβάσεις με
                     
                     
                        η βελτίωση των δικτύων θέρμανσης ανατίθεται από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης μετά από δημόσιο διαγωνισμό
                     
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την
                     
                     
                        κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης ή επέκταση
                     
                     
                        των υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
                     
                     
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M2C3-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή ή επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20 
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της κατασκευής νέων δικτύων για την περιοχή
                     
                     
                        θέρμανση ή επέκταση υφιστάμενων, σε
                     
                     
                        μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατά 20
                     
                     
                        ΧΤΙΠ ετησίως.
                     
                     
                        Η επένδυση πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται στην υποσημείωση (9) του παραρτήματος VI του κανονισμού 241/2021/ΕΕ για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
                     
                  
               
               Ζ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 4 — Εδαφικός σχεδιασμός και υδάτινοι πόροι
            
            
               Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η αντιμετώπιση ορισμένων μακροχρόνιων αδυναμιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των υδρογεωλογικών κινδύνων στην Ιταλία και η θέσπιση σειράς μέτρων με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός σημαντικού και ισορροπημένου συνδυασμού μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στις διάφορες αυτές διαστάσεις.
            
            
               Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, η συνιστώσα προτείνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της αποδοτικότητας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων με τη μείωση του κατακερματισμού του τομέα, με τη θέσπιση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής και με τη θέσπιση σειράς κινήτρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων. Οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη συνιστώσα περιλαμβάνουν επίσης δέσμη μέτρων για την απλούστευση του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης και τη διαχείριση και μείωση των υδρολογικών κινδύνων.  
            
            
               Οι επενδύσεις που συνδέονται με τη συνιστώσα αυτή συμβάλλουν στον μετριασμό και την καλύτερη διαχείριση του υδρογεωλογικού κινδύνου στην Ιταλία, τόσο από την άποψη της πρόληψης όσο και της προσαρμογής, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών που σχετίζονται με το νερό. Επιπλέον, αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων μέσω της καλύτερης διαχείρισης των λυμάτων και της σημαντικής μείωσης των διαρροών νερού, μεταξύ άλλων και στον γεωργικό τομέα. Οι επενδύσεις ενισχύουν την ψηφιοποίηση των εν λόγω τομέων και τους καθιστούν ενεργειακά αποδοτικότερους και καλύτερα προσαρμοσμένους στην κλιματική αλλαγή. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει επίσης δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των χώρων πρασίνου σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.
            
            
               Η συνιστώσα αυτή αφορά μέρος της ειδικής ανά χώρα σύστασης του 2020 του 3 με την οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε στην Ιταλία να αναλάβει δράση προκειμένου «να εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στη διαχείριση των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών». Καλύπτει επίσης μέρη της ειδικής ανά χώρα σύστασης 3 του 2019 («Εστίαση της οικονομικής πολιτικής που σχετίζεται με τις επενδύσεις στην ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες. [...] και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης [...] επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση και αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την ποιότητα των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών»).
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).
            
            
            
               Ζ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.1- Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας 
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες αδυναμίες στη διακυβέρνηση των υδρογεωλογικών κινδύνων που επισημάνθηκαν από το ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Συνίσταται στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού μέγιστων προθεσμιών για κάθε φάση· την ιεράρχηση των παρεμβάσεων σύμφωνα με την εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας και με το άρθρο 6 της απόφασης 1313/2013 ΕΕ και την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας· κατάρτιση σχεδίου για την αύξηση της διοικητικής ικανότητας των φορέων που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων επιπέδων διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των ροών πληροφοριών.
            
            
               Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων 
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων του τομέα των υδάτων στην Ιταλία, τα οποία αντικατοπτρίζονται σε πολλές εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, λόγω του υπερβολικού κατακερματισμού του τομέα και της έλλειψης κατάλληλων κινήτρων και πολιτικών τιμολόγησης. Τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τον κατακερματισμό του τομέα, μειώνοντας τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης και ενθαρρύνοντας τις οικονομίες κλίμακας, παρέχοντας κίνητρα για τη μείωση των διαρροών νερού και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού από τον γεωργικό τομέα και θεσπίζοντας κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης για μια πιο βιώσιμη κατανάλωση νερού. 
            
            
               Ένα σύνολο μνημονίων συμφωνίας (ΜΣ) θα υπογραφεί με τις περιφέρειες της Καμπανίας, της Καλαβρίας, του Μολίζε και της Σικελίας για να μειωθεί ο κατακερματισμός του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης. Το ΜΣ θέτει στόχους όσον αφορά τον καθορισμό φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μείωση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με σκοπό τον καθορισμό ενιαίων φορέων εκμετάλλευσης για τουλάχιστον κάθε 40 000 κατοίκους εντός δύο ετών από την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου.   
            
            
               Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. 
            
            
               Το σύστημα αναμένεται να μειώσει τον υφιστάμενο κατακερματισμό του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης, ο οποίος επί του παρόντος εμποδίζει την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Η μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να παράσχει τα κατάλληλα κίνητρα για την καλύτερη χρήση των υδάτινων πόρων στον γεωργικό τομέα, να εισαγάγει ένα σύστημα κυρώσεων για την παράνομη εξόρυξη νερού και να εισαγάγει ένα σύστημα τιμών που να αντικατοπτρίζει καλύτερα και να συνάδει περισσότερο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αποφεύγοντας παράλληλα την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης. Τα μέτρα θεσπίζονται σε συνεργασία με τις περιφέρειες όπου η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σήμερα πιο προβληματική.
            
            
               Επενδύσεις 3.2 — Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
            
         
         
            
               Το μέτρο αυτό καθορίζει τυποποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματική λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών στις διάφορες διαστάσεις του, όπως η προστασία της φύσης, η διοικητική απλούστευση των διαδικασιών και των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.  Μετά την παρέμβαση, η παρακολούθηση των φυσικών πόρων αναμένεται να έχει βελτιωθεί ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία προληπτικά και διορθωτικά μέτρα όταν είναι αναγκαίο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε καλύτερες υπηρεσίες και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα στους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό και την υπεύθυνη κατανάλωση των φυσικών πόρων.
            
            
            
               Ζ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C4-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2,1. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης του νομικού πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση των υδρολογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στην (στις) σχετική (-ές) νομική (-ές) πράξη (-εις) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Το νέο νομικό πλαίσιο, κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                     
                        Να ιεραρχήσουν τις παρεμβάσεις πρόληψης σύμφωνα με την εθνική εκτίμηση επικινδυνότητας και με το άρθρο 6 της απόφασης 1313/2013 ΕΕ και την αξιολόγηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας·
                     
                     
                     
                        -Να επιταχύνει τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό των έργων και να θέσει γενικές αρχές για την απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων και των έργων υδρολογικού κινδύνου·
                     
                     
                     
                        -Εναρμόνιση και εξορθολογισμός των ροών πληροφοριών ώστε να μειωθεί ο πλεονασμός στην υποβολή εκθέσεων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών του κράτους και ανάπτυξη συστήματος δεικτών για τον καλύτερο εντοπισμό των υδρολογικών κινδύνων, σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
                     
                     
                     
                     
                        -Ενίσχυση του συντονισμού των παρεμβάσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου·
                     
                     
                     
                        -Δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για συμβάντα («dissesto»), σύμφωνα με τις συστάσεις του ιταλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου·
                     
                     
                     
                        -Καθορισμός μέγιστων χρονοδιαγραμμάτων για κάθε φάση.
                     
                     
                     
                        -Να καταρτίσει σχέδιο για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών οντοτήτων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στην (στις) σχετική (-ές) νομική (-ές) πράξη (-εις) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο γενικός νόμος / κανονισμοί σχετικά με τις υπηρεσίες ύδρευσης για τη βιώσιμη χρήση τους και παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης, οι οποίοι τουλάχιστον:
                     
                     
                     
                        -Μείωση του κατακερματισμού των οντοτήτων μέσω κανόνων και μηχανισμών συγκέντρωσης, ώστε να δοθούν κίνητρα στους επί του παρόντος αυτόνομους φορείς εκμετάλλευσης να ενσωματωθούν στον μοναδικό φορέα εκμετάλλευσης για ολόκληρο το έδαφος του Ambito Ottimale·
                     
                     
                     
                        -Παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη χρήση του νερού στη γεωργία, ιδίως για την υποστήριξη της χρήσης του κοινού συστήματος παρακολούθησης των χρήσεων του νερού (SIGRIAN) για συλλογικές και αυτοτροφοδοτούμενες αρδευτικές χρήσεις·
                     
                     
                     
                        -Θέσπιση συστήματος ρυθμιζόμενων τιμών που να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων και τη ρύπανση σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
                     
                  
               
                     
                        M2C4-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των μνημονίων συνεννόησης (ΜΣ)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή μνημονίων υποβάθμισης (ΜΣ) από το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης με τις περιφέρειες της Καμπανίας, της Καλαβρίας, του Molise και της Σικελίας για τη μείωση του κατακερματισμού του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης. Το ΜΣ θα πρέπει να θέτει στόχους όσον αφορά τον καθορισμό φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μείωση του αριθμού των φορέων εκμετάλλευσης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με σκοπό τη δημιουργία ενιαίων φορέων εκμετάλλευσης για τουλάχιστον κάθε 40 000 κατοίκους.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τους σκοπούς της άρδευσης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της σχετικής νομοθεσίας στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                     
                        — Θέσπιση συστήματος κυρώσεων για την παράνομη εξόρυξη υδάτων
                     
                     
                        Απαίτηση εκτίμησης επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, προκειμένου να εκτιμηθούν οι (ενδεχομένως σωρευτικές) επιπτώσεις σε όλα τα δυνητικά επηρεαζόμενα υδατικά συστήματα.
                     
                     
                        — Να διασφαλιστεί ότι η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης (μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης χρήσης των υδάτων, δηλαδή όχι μόνο της φυσικής επέκτασης), ακόμη και με αποδοτικότερες μεθόδους, αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα (επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα) βρίσκονται, ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής), σε κατάσταση χαμηλότερη από καλή ή δυνητικά καλή.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της διοικητικής απλούστευσης και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του υπουργικού διατάγματος για την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Με την υπουργική απόφαση ανατίθεται η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διοικητική απλούστευση και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 70 % των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έχουν αναπτύξει ψηφιακές υπηρεσίες για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (τουλάχιστον δύο από: τη σύνδεση με τη δικτυακή πύλη Naturitalia.IT· η εφαρμογή 5G/wifi ή μια εφαρμογή βιώσιμης κινητικότητας)
                     
                  
               
            
               Ζ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 3.1 Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της εθνικής και περιφερειακής νομοθεσίας και στη θέσπιση σχετικών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η οδηγία 2016/2284 σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών και την αλλαγή των κλιματικών αερίων).
            
            
                
            
            
               Επένδυση 1.1: Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης
            
            
               Η επένδυση αναπτύσσει σύστημα παρακολούθησης για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη των κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τον ανεπαρκή χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο μεγάλων εδαφικών ζωνών που θέτουν τη βάση για την ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των υφιστάμενων υποδομών και του εντοπισμού της παράνομης διάθεσης αποβλήτων. Τα κύρια μέσα που αναπτύσσονται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η συλλογή χωρικών δεδομένων με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης, μη επανδρωμένων αεροσκαφών, απομακρυσμένων αισθητήρων και η ενσωμάτωση συστημάτων πληροφοριών· τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τις πλέον προηγμένες απαιτήσεις ασφάλειας· τη δημιουργία κεντρικών και περιφερειακών αιθουσών ελέγχου, ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγονται επιτόπου· και συστήματα και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για την προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κυρίως στις οκτώ περιοχές του Νότου.
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
            
            
               Η ιταλική επικράτεια χαρακτηρίζεται από σημαντική υδρογεωλογική αστάθεια, η οποία έχει επιδεινωθεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο κίνδυνος αυτός έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα ζωής, αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτόν τον κίνδυνο. 
            
            
               Αναλαμβάνεται ευρύ και ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων που συνδυάζουν διαρθρωτικά μέτρα, όπως η προστασία κατολισθήσεων ή η μείωση του κινδύνου πλημμυρών σε μητροπολιτικές περιοχές, με άλλα μέτρα που εστιάζονται στην αναβάθμιση, την παρακολούθηση και την πρόληψη αναδυόμενων κινδύνων. 
            
            
               Στόχος είναι η μείωση κατά 1 500 000 του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο. 
            
            
            
               Επενδύσεις 2.2. Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων 
            
            
               Το μέτρο αυτό αποσκοπεί πρωτίστως στην αντιμετώπιση των γεωλογικών και υδραυλικών κινδύνων στις αστικές και μητροπολιτικές περιοχές. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν πλημμύρες, διάβρωση ή αστάθεια των κτιρίων, προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση, μεταξύ άλλων, του κτιριακού δυναμικού, των υπόγειων δικτύων εξυπηρέτησης και του οδικού δικτύου. 
            
         
         
            
               Το μέτρο περιλαμβάνει ποικίλες παρεμβάσεις σε αστικές και μητροπολιτικές περιοχές με στόχο τη μείωση της ευπάθειας σε υδρογεωλογικούς κινδύνους. Ο πυρήνας των προγραμματισμένων παρεμβάσεων συνίσταται στο να καταστούν τα κτίρια ασφαλέστερα έναντι σεισμικών και υδρογεωλογικών κινδύνων και περιλαμβάνουν επίσης δράσεις σε σχέση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση, όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων ή η βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων δημόσιου φωτισμού. 
            
            
               Οι παρεμβάσεις συνίστανται είτε σε μικρά είτε σε μεσαία δημόσια έργα, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που διακυβεύεται και το είδος των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν. Η πρώτη αφορά κυρίως την ασφάλεια των σχολείων, των δημόσιων κτιρίων και της δημοτικής κληρονομιάς, την άρση των αρχιτεκτονικών φραγμών και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του τοπίου. Τα μικρά δημόσια έργα έχουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ως οριζόντιο στόχο. Όσον αφορά τα μεσαία δημόσια έργα, οι παρεμβάσεις στοχεύουν κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις για τη μείωση του υδρογεωλογικού κινδύνου και τη διασφάλιση της ασφάλειας των οδών, των γεφυρών και των πλωτών οδών, ακόμη και αν θα υπάρξουν και δράσεις στους τομείς που περιγράφονται για τα μικρά έργα. 
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Περιλαμβάνει λέβητες συμπύκνωσης αερίου, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. 
            
            
            
               Επένδυση 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών 
            
            
               Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προστασία των περιοχών πρασίνου και στην αύξηση του αριθμού τους, με στόχο τόσο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών. Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στις 14 μητροπολιτικές πόλεις της Ιταλίας, οι οποίες είναι οι πλέον εκτεθειμένες σε περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στις περιοχές αυτές φυτεύονται τουλάχιστον 6 600 000 δένδρα (σε 6.600 εκτάρια).
            
            
               Οι παρεμβάσεις έπονται της έγκρισης ενός σχεδίου αστικών δασών με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μητροπολιτικές περιοχές, τη μείωση του αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με την ποιότητα του αέρα. 
            
            
            
               Επένδυση 3.3- Αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Πάδου
            
            
               Η περιοχή του Πάδου χαρακτηρίζεται από υπερβολική ρύπανση των υδάτων, κατανάλωση εδάφους και εκσκαφές στην όχθη του ποταμού από το 1970. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν επηρεάσει αρνητικά ορισμένα από τα φυσικά ενδιαιτήματα της και έχουν αυξήσει τον υδρογεωλογικό κίνδυνο.
            
            
               Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην επανενεργοποίηση των φυσικών διεργασιών και στην ενθάρρυνση της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Αυτό θα εξασφαλίσει την αποκατάσταση του ποταμού και την αποτελεσματικότερη βιώσιμη και αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων.  
            
            
            
               Επένδυση 3.4: Αποκατάσταση ορφανών τόπων
            
            
               Η βιομηχανική ρύπανση έχει δημιουργήσει πολλές «ορφανές τοποθεσίες», οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των οικείων πληθυσμών. 
            
            
               Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η αποκατάσταση των εν λόγω εδαφών με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Το έργο χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες καινοτόμες τεχνολογίες έρευνας για να προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες αποκατάστασης και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.
            
            
               Το μέτρο αυτό συνίσταται κατ’ αρχάς στην έγκριση σχεδίου δράσης για την αναζωογόνηση των ορφανών τοποθεσιών με σκοπό τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής ανάπλασης. Το σχέδιο προσδιορίζει τους ορφανούς τόπους και στις 21 περιφέρειες και τις αυτόνομες επαρχίες και προσδιορίζει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να αναληφθούν.
            
            
            
               Επένδυση 3.5: Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
            
            
               Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις μεγάλης κλίμακας για την αποκατάσταση και την προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων, με στόχο την αντιστροφή της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των οικοσυστημάτων αυτών. 
            
            
               Οι ειδικές δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την ανάπτυξη επαρκούς χαρτογράφησης των ενδιαιτημάτων του θαλάσσιου βυθού και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης και προστασίας μεγάλης κλίμακας, ενισχύεται το εθνικό σύστημα έρευνας και παρατήρησης για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα. Επιπλέον, οι εξέδρες θαλάσσιας παρατήρησης θα ενισχυθούν ώστε να αυξηθεί η τεχνική και επιστημονική ικανότητα παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και ιδίως να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του σεναρίου της κλιματικής αλλαγής. Οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν στη συνέχεια τη συστηματική και ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων στα ιταλικά θαλάσσια ύδατα, ώστε να υλοποιηθεί η περιβαλλοντική αποκατάσταση και ο χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα του 2013 και την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. 
            
         
         
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Με τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, το μέτρο συνεπάγεται την αγορά επιστημονικού εξοπλισμού και σκαφών. Ειδικότερα, τα νεόδμητα σκάφη θα χρησιμοποιούν τις πλέον προηγμένες διαθέσιμες τεχνολογίες, εξασφαλίζοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 4.1 Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης
            
            
               Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ο υφιστάμενος κατακερματισμός της διαχείρισης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης. 
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι να απλουστευθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερο το νομικό πλαίσιο και να παρασχεθεί βοήθεια, όταν είναι αναγκαίο, στους φορείς υλοποίησης που δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα ανάληψης και ολοκλήρωσης των εν λόγω επενδύσεων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν οριστεί αρχικά.
            
            
            
               Τα κύρια μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι κυρίως (i) η δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου χρηματοδοτικού μέσου για επενδύσεις στον τομέα του ύδατος, το οποίο ενοποιεί πόρους που είναι μάλλον διασκορπισμένοι επί του παρόντος· ii) απλούστευση των διαδικασιών για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, (iii) περαιτέρω συμμετοχή της ρυθμιστικής αρχής στον προγραμματισμό των επενδύσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και σε πιθανές αναθεωρήσεις του σχεδίου.
            
            
            
               Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει την πρόταση μεταρρύθμισης του τομέα ύδρευσης. 
            
            
            
               Επένδυση 4.1 Πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με νερό για σημαντικές αστικές και μεγάλες αρδευόμενες περιοχές, να αυξηθεί η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα του δικτύου και να βελτιωθεί η μεταφορική ικανότητα των υδάτων. Τα μέτρα καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Οι επιπτώσεις του φράγματος θα αξιολογούνται με βάση το σενάριο κατά το οποίο ο εν λόγω ποταμός παραμένει στη φυσική του κατάσταση και όχι με βάση το ενδεχόμενο διαφορετικής πιθανής εναλλακτικής χρήσης της περιοχής.
            
            
            
               Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
            
            
               Η κατακερματισμένη και αναποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει οδηγήσει σε σημαντικές διαρροές νερού, με μέσες απώλειες άνω του 40 % και άνω του 50 % στο νότιο τμήμα της χώρας. Στόχος του έργου αυτού είναι η σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού μέσω της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής νερού μέσω προηγμένων συστημάτων ελέγχου που επιτρέπουν την παρακολούθηση των κύριων κόμβων και των πλέον ευαίσθητων σημείων του δικτύου.
            
            
            
               Επενδύσεις 4.3. Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα των συστημάτων άρδευσης μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και ψηφιοποιημένων υποδομών για έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα, καθώς και καλύτερα προσαρμοσμένης στην κλιματική αλλαγή. 
            
            
               Η επένδυση συνίσταται κυρίως στη μετατροπή των συστημάτων άρδευσης σε συστήματα υψηλότερης απόδοσης· την προσαρμογή των δικτύων διανομής προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες· εγκατάσταση τεχνολογιών για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, όπως μετρητές και τηλεχειρισμός. Για κάθε παρέμβαση στα δίκτυα διανομής, η μέτρηση του νερού που επιτρέπει τη μέτρηση της χρήσης νερού πρέπει να εφαρμόζεται ή πρέπει να εφαρμόζεται στο πλαίσιο της υποστηριζόμενης επένδυσης. Επιπλέον, εφαρμόζονται συστήματα παρακολούθησης των σχεδίων επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της άρδευσης. Το μέτρο δεν προβλέπει άμεσα παρεμβάσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού από ανάκτηση, αλλά αποσκοπεί στη στήριξη της χαρτογράφησης και του εντοπισμού των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για την παραγωγή επεξεργασμένων λυμάτων για γεωργικές χρήσεις ή που μπορούν να γίνουν έτσι με κατάλληλες επενδύσεις. Ο προσδιορισμός αυτός λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των WTP, αλλά και την εγγύτητα με αρδευόμενες καλλιέργειες με επεξεργασμένα λύματα και τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
            
         
         
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.
            
            
            
               Επενδύσεις 4.4. Αποχέτευση και καθαρισμός λυμάτων
            
            
               Τα συστήματα ύδρευσης παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης πολλών συσσωματώσεων στη χώρα. 
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων που καθιστούν αποτελεσματικότερο τον καθαρισμό των λυμάτων που απορρίπτονται στα θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα και, όπου είναι δυνατόν, η μετατροπή των μονάδων καθαρισμού σε «πράσινα εργοστάσια» για την επαναχρησιμοποίηση των καθαρισμένων λυμάτων για άρδευση και βιομηχανικούς σκοπούς. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των οικισμών με αδύναμα συστήματα αποχέτευσης και καθαρισμού.
            
            
            
                
            
            
               Ζ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C4-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3.1: Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της DPCM που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Μ.Α.Α
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το προεδρικό διάταγμα του υπουργικού συμβουλίου (DPCM) καθορίζει εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο θεσπίζει κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με την οδηγία 2016/2284 της ΕΕ και το νομοθετικό διάταγμα της 30 Μαΐου 2018, αριθ. 81, για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-8
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επιχειρησιακό σχέδιο προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Με την υπουργική απόφαση εγκρίνεται επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων. Κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                        Πρόβλεψη εφαρμογών τηλεπισκόπησης και αισθητήρων πεδίου δεδομένων·
                     
                     
                        Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας που να επιτρέπει τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων στις αίθουσες ελέγχου
                     
                     
                        Δημιουργία κεντρικών και περιφερειακών αιθουσών ελέγχου
                     
                     
                        Ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
               
                     
                        M2C4-9
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το 90 % της επιφάνειας των νότιων περιοχών καλύπτεται από το προηγμένο και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τη μείωση των υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις διαχείρισης κινδύνου και μείωσης των υδρογεωλογικών κινδύνων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις διαχείρισης κινδύνου και μείωσης των υδρογεωλογικών κινδύνων.
                     
                     
                     
                        Κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                        -Διασφάλιση της ασφάλειας των κατοικημένων περιοχών και υδρογραφικών λεκανών που εκτίθενται σε υδρογεωλογικούς κινδύνους·
                     
                     
                        -Να προβλεφθούν δράσεις για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·
                     
                     
                        -Εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
                     
                     
                        -Προτεραιότητα στις λύσεις που βασίζονται στη φύση στις συμβάσεις
                     
                  
               
                     
                        M2C4-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 750 000
                     
                  
                  
                     
                        250 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους πλημμύρας και υδρολογίας κατά τουλάχιστον 1 500 000 κατοίκους
                     
                  
               
                     
                        M2C4-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.β. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για παρεμβάσεις κατά των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις των Διατάξεων που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Τα διατάγματα για την έγκριση του πρώτου σχεδίου παρέμβασης και επένδυσης στην αντίστοιχη περιοχή (Έφορος/Περιφέρεια/Αυτόνομη Επαρχία) για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αρχικών συνθηκών και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των περιοχών σε φυσικές καταστροφές.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1β — Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση παρεμβάσεων τύπου Ε
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων τύπου Ε που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των δημόσιων δομών που υπέστησαν ζημίες
                     
                  
               
                     
                        M2C4-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση μικρών έργων για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ1
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        7 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 7 500 παρεμβάσεων για μικρά δημόσια έργα. Τουλάχιστον το 30 % των επενδύσεων για μικρά δημόσια έργα που ολοκληρώνονται σε δήμους προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση του δημόσιου φωτισμού, των δημόσιων κτιρίων και/ή για την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
               
                     
                        M2C4-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση μικρών έργων για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ2
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        7 500
                     
                  
                  
                     
                        30 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 000 παρεμβάσεων για μικρά δημόσια έργα. Τουλάχιστον το 30 % των επενδύσεων για μικρά δημόσια έργα που πραγματοποιούνται σε δήμους προορίζονται για την ενεργειακή απόδοση του δημόσιου φωτισμού, των δημόσιων κτιρίων και/ή για την εγκατάσταση συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των μέσων εργασιών για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ1
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 1 000 παρεμβάσεων για μεσαίες εργασίες. Τουλάχιστον το 40 % των επενδύσεων για μεσαία δημόσια έργα που πραγματοποιούνται σε δήμους προορίζονται για την ασφάλεια της περιοχής έναντι υδρογεωλογικών κινδύνων.
                     
                     
                        
                     
                  
               
                     
                        M2C4-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των μέσων εργασιών για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ2
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        5 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 5 000 παρεμβάσεων για μεσαίες εργασίες. Τουλάχιστον το 40 % των επενδύσεων για μεσαία δημόσια έργα που πραγματοποιούνται σε δήμους προορίζονται για την ασφάλεια της περιοχής έναντι υδρογεωλογικού κινδύνου
                     
                  
               
                     
                        M2C4-18
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων νομικών αλλαγών για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη των σχετικών νομοθετικών πράξεων που υποδεικνύει την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το πολεοδομικό σχέδιο συνάδει με τους στόχους του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 («νόμος για το κλίμα») και ακολουθεί στάδιο σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθεί από τις μητροπολιτικές πόλεις. Το σχέδιο θα πρέπει να θέτει τουλάχιστον τους ακόλουθους στόχους,
                     
                     
                        -Διατήρηση και ενίσχυση της διάχυτης βιοποικιλότητας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα,
                     
                     
                        -Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μητροπολιτικές περιοχές,
                     
                     
                        -Μείωση των διαδικασιών επί παραβάσει για την ποιότητα του αέρα·
                     
                     
                        -Αποκατάσταση των ανθρωπογενών τοπίων και βελτίωση των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με μητροπολιτικές περιοχές·
                     
                     
                     
                        Συγκράτηση της κατανάλωσης εδάφους και αποκατάσταση χρήσιμων εδαφών.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-19
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δένδρα για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 650 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Φύτευση τουλάχιστον 1 650 000 δένδρων για την αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 (αποκαλούμενος νόμος για το κλίμα)
                     
                  
               
                     
                        M2C4-20
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δένδρα για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου Τ2
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 650 000
                     
                  
                  
                     
                        6 600 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Φύτευση τουλάχιστον 6 600 000 δένδρων για την αναδάσωση αστικών και περιαστικών περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της 12 Δεκεμβρίου 2019, 141 (αποκαλούμενος νόμος για το κλίμα)
                     
                  
               
                     
                        M2C4-21
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των παρεμβάσεων για την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Πάδου
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της σχετικής νομοθεσίας στην οποία αναφέρεται η έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθεσίας με στόχο την αποκατάσταση του οικολογικού διαδρόμου που αντιπροσωπεύεται από την κοίτη του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής αναδάσωσης και παρεμβάσεων για την αποκατάσταση και επανενεργοποίηση πλευρικών κλάδων και ημισεληνοειδών λιμνών.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-22
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της τεχνητής ανάπλασης της κοίτης του ποταμού για την αποκατάσταση της περιοχής του Πάδου T1
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης του ποταμού κατά τουλάχιστον 13 km
                     
                  
               
                     
                        M2C4-23
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της τεχνητής ανάπλασης της κοίτης του ποταμού για την αποκατάσταση της περιοχής του Πάδου T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        37
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του τεχνητού χαρακτήρα της κοίτης του ποταμού κατά τουλάχιστον 37 km
                     
                  
               
                     
                        M2C4-24
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.4. Αποκατάσταση του «ορφανού εδάφους»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των ορφανών τόπων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στη σχετική νομοθετική πράξη που αναφέρει την έγκριση του σχεδίου δράσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το σχέδιο δράσης για την αναζωογόνηση των ορφανών περιοχών με στόχο τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής ανάπλασης. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
                     
                     
                        -Εντοπισμός ορφανών τοποθεσιών και στις 21 περιφέρειες και/ή αυτόνομες επαρχίες
                     
                     
                        -Οι ειδικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται σε κάθε ορφανή περιοχή για τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής ανάπλασης
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-25
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.4. Αποκατάσταση του «ορφανού εδάφους»
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναζωογόνηση των ορφανών τόπων
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αναζωογόνηση τουλάχιστον του 70 % της επιφάνειας του «ορφανού εδάφους» για τη μείωση της δέσμευσης γης και την ενίσχυση της αστικής αναγέννησης
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-26
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.5. Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση τουλάχιστον 22 παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας για την αποκατάσταση και την προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων και των παράκτιων συστημάτων παρατήρησης.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-27
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4,1. Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης της νομοθεσίας για παρεμβάσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη (-εις) της (των) σχετικής (-ών) νομοθετικής (-ών) πράξης (-εων) που αναφέρει (-ουν) την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η αναθεωρημένη νομοθεσία ενισχύει τη διακυβέρνηση και απλουστεύει την υλοποίηση των επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης. Το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                     
                        -Να καταστεί το εθνικό σχέδιο παρεμβάσεων στον τομέα του ύδατος κεντρικό χρηματοδοτικό μέσο για επενδύσεις στον τομέα του ύδατος.
                     
                     
                     
                        -Ζητεί τη γνώμη της ρυθμιστικής αρχής («Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente») και εμπλέκεται ενεργά σε κάθε αλλαγή ή επικαιροποίηση του σχεδίου.
                     
                     
                     
                        -Παροχή στήριξης και συνοδευτικών μέτρων για τους φορείς υλοποίησης που δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε σχέση με την πρωτογενή προμήθεια εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου.
                     
                     
                     
                        -Απλούστευση των διαδικασιών για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται στον τομέα των υδάτων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-28
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 000 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων συνολικού ύψους 2 000 000 000 EUR για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης.
                     
                     
                        Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το ακόλουθο,
                     
                     
                     
                        -Ασφάλεια υδροδότησης σημαντικών αστικών περιοχών·
                     
                     
                        -Δομικά έργα για την αύξηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (εξαιρουμένων των φραγμάτων)·
                     
                     
                        -Αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υδάτων.
                     
                     
                        Τα κριτήρια επιλογής διασφαλίζουν ότι η επένδυση συμβάλλει πλήρως στην επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή με συντελεστή 40 % για το κλίμα, σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-29
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της ασφάλειας της υδροδότησης και της ανθεκτικότητας των υποδομών ύδρευσης σε τουλάχιστον 25 πολύπλοκα συστήματα ύδρευσης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-30
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις σε δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης όλων των συμβάσεων συνολικού ύψους 900 000 000 EUR για παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και απόδοσης των δικτύων ύδρευσης.
                     
                     
                     
                        Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το ακόλουθο,
                     
                     
                     
                        -Παρεμβάσεις για τη μείωση των απωλειών στα δίκτυα πόσιμου νερού·
                     
                     
                     
                        -Αύξηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων ύδρευσης στην κλιματική αλλαγή·
                     
                     
                     
                        -Ενίσχυση της ψηφιοποίησης των δικτύων, για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τον περιορισμό των ανεπαρκειών
                     
                  
               
                     
                        M2C4-31
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        9 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή τουλάχιστον 9 000 επιπλέον χιλιομέτρων δικτύου διασκορπισμένων υδάτων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-32
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        9 000
                     
                  
                  
                     
                        25 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή τουλάχιστον 25 000 επιπλέον χιλιομέτρων δικτύου διασκορπισμένων υδάτων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων συνολικού ύψους 880 000 000 EUR για τις παρεμβάσεις στα δίκτυα και στα αρδευτικά συστήματα και στο σχετικό σύστημα ψηφιοποίησης και παρακολούθησης.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων συνολικού ύψους 880 000 000 EUR για τις παρεμβάσεις στα δίκτυα και στα αρδευτικά συστήματα και στο σχετικό σύστημα ψηφιοποίησης και παρακολούθησης.
                     
                     
                     
                        Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων είναι το ακόλουθο,
                     
                     
                        Να ενθαρρύνουν τη μέτρηση και την παρακολούθηση των χρήσεων τόσο στα συλλογικά δίκτυα (μέσω της εγκατάστασης μετρητών και συστημάτων τηλεχειρισμού) όσο και για τις χρήσεις αυτοεφοδιασμού (μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης των ιδιωτικών αδειών) ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εφαρμογής πολιτικής τιμολόγησης του νερού με βάση τον όγκο του νερού για την αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων στη γεωργία·
                     
                     
                     
                        Μείωση των παράνομων αποσύρσεων νερού στις αγροτικές περιοχές.
                     
                     
                     
                        Οι επενδύσεις για άρδευση θα πρέπει να αποσκοπούν στην ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού από ανάκτηση όταν αυτό είναι εφικτό και/ή να καταστήσουν αποδοτικότερη την υφιστάμενη άρδευση, ακόμη και αν το οικείο υδατικό σύστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εάν η κατάσταση είναι κατώτερη από την καλή, η εξοικονόμηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επιτευχθεί καλή κατάσταση, σε περίπτωση αναβάθμισης της υφιστάμενης άρδευσης.
                     
                     
                     
                        Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης (μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης χρήσης του νερού, δηλαδή όχι μόνο της φυσικής επέκτασης), ακόμη και μέσω αποτελεσματικότερων μεθόδων, αποφεύγεται όταν τα οικεία υδατικά συστήματα βρίσκονται, ή προβλέπεται (στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της κλιματικής αλλαγής), σε λιγότερο καλή κατάσταση από ό, τι η καλή κατάσταση.
                     
                     
                     
                        Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους επένδυση, εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Επιπλέον, το μέτρο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σε σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού.
                     
                     
                     
                        Ειδικότερα, κατά τη δημοσίευση του σχεδίου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημόσια διαβούλευση, θα πρέπει να αιτιολογείται ο σκοπός της επένδυσης σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, τόσο όσον αφορά τον στόχο (έκταση της αρδευόμενης γης έναντι της βιώσιμης αγροτικής αναγέννησης) όσο και τα μέσα (μείωση της ζήτησης νερού και λύσεις που βασίζονται στη φύση).
                     
                     
                  
               
                     
                        M2C4-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση σε τουλάχιστον 29 % του ποσοστού των πηγών απόσυρσης που είναι εξοπλισμένες με μετρητές
                     
                  
               
                     
                        M2C4-34α
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση σε τουλάχιστον 40 % του ποσοστού των πηγών απόσυρσης που είναι εξοπλισμένες με μετρητές
                     
                  
               
                     
                        M2C4-35
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό τουλάχιστον 15 % των αρδευόμενων εκτάσεων επωφελείται από την αποδοτική χρήση των αρδευτικών πόρων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-35α
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό τουλάχιστον 29 % της αρδευόμενης έκτασης που επωφελείται από την αποδοτική χρήση των αρδευτικών πόρων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-36
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        600
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση ανάθεσης των συμβάσεων συνολικού ποσού 600 000 000 EUR για παρεμβάσεις αποχέτευσης και καθαρισμού.
                     
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις,
                     
                     
                     
                     
                        -Να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 11 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241
                     
                     
                     
                        -Να καταστήσει αποτελεσματικότερο τον καθαρισμό των λυμάτων που απορρίπτονται στα θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα, μεταξύ άλλων μέσω τεχνολογικών καινοτομιών·
                     
                     
                     
                        -Μετατροπή ορισμένων μονάδων καθαρισμού σε «πράσινα εργοστάσια», που επαναχρησιμοποιούν τα καθαρά λύματα για άρδευση και βιομηχανικούς σκοπούς·
                     
                  
               
                     
                        M2C4-37
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για αποχέτευση και καθαρισμό Τ1
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 572 911
                     
                  
                  
                     
                        2 002 911
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του αριθμού των κατοίκων που κατοικούν σε οικισμούς που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου λόγω ανεπαρκούς συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων κατά τουλάχιστον 570 000
                     
                  
               
                     
                        M2C4-38
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για αποχέτευση και καθαρισμό Τ2
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        2 002 911
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του αριθμού των κατοίκων που κατοικούν σε οικισμούς που δεν συμμορφώνονται με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου λόγω ανεπαρκούς συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων κατά τουλάχιστον 2 570 000
                     
                  
               
            
            
            
               Η. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Βιώσιμες υποδομές μεταφορών
            
            
            
               H.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               ά.α.
            
            
               H.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               ά.α.
            
            
               H.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
               Οι επενδύσεις σε αυτή τη συνιστώσα στηρίζουν την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής (υψηλής ταχύτητας, εμπορευματικές μεταφορές, περιφερειακοί σιδηρόδρομοι, Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων). Συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε σιδηροδρομικές υποδομές και τη βελτίωση της ποιότητας των οδικών υποδομών. Η συνιστώσα της μεταρρύθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει ένα μέτρο που δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για τις περιφέρειες να προκηρύσσουν διαγωνισμούς για τις περιφερειακές συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η συνιστώσα αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη της χρήσης υδρογόνου στους σιδηροδρόμους.
            
         
         
            
               Η συνιστώσα αυτή υποστηρίζει την εφαρμογή της ειδικής ανά χώρα σύστασης του 3 για το 2019, με την οποία καλείται η Ιταλία να «εστιάσει τη σχετική με τις επενδύσεις οικονομική πολιτική [...] στην ποιότητα των υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες» και στη σύσταση 3 του 2020 για τη «επίσπευση ώριμων δημόσιων επενδύσεων» και να «εστιάσει τις επενδύσεις στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, την έρευνα και την καινοτομία, τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών».
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).  
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIT) και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής Rete Ferroviaria Italiana
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στην κατάργηση της απαίτησης σύμφωνα με την οποία οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διατυπώνουν γνώμη σχετικά με τον κατάλογο των επενδύσεων του Contratti di Programma (CdP) του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής Rete Ferroviaria Italiana. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διατυπώνουν γνώμη σχετικά με το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των έργων
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση νομοθεσίας που επιτρέπει την πρόβλεψη της ένδειξης του τόπου των εργασιών κατά τον χρόνο του «έργου οικονομικής τεχνικής σκοπιμότητας» (PFTE), αντί να περιμένει την οριστική φάση σχεδιασμού του έργου. Πρόσθετες άδειες, οι οποίες δεν μπορούν να αποκτηθούν στο PFTE, θα λαμβάνονταν σε μεταγενέστερες φάσεις σχεδιασμού του έργου, χωρίς τη σύγκληση της «Conferenza dei Servizi», κατ’ εξαίρεση του νόμου αριθ. 241/1990. Οι αλλαγές αυτές μειώνουν τον χρόνο έγκρισης των έργων από 11 σε 6 μήνες.
            
            
            
               Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 274 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio και Palermo-Catania. 
            
            
               Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου ή/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/CEE της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).
            
            
            
               Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 180 χλμ. σιδηροδρομικής υποδομής υψηλής ταχύτητας για επιβάτες και εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi και Verona-Brennero. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01) και τα ορόσημα και τους στόχους που πρέπει να εκπληρώσει η Ιταλία.
            
            
               Για το τμήμα Rho-Parabiago θα απαιτείται θετική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα συμμορφώνεται πλήρως και ουσιαστικά με τα νομικά κριτήρια, ενσωματώνοντας πλήρως κάθε αποτέλεσμα και όρο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται για την επίτευξη συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Η ΕΠΕ δημοσιεύεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, καθώς και σχετικές εκτιμήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων μετριασμού. Όλα τα μέτρα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της ΕΠΕ ως αναγκαία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01) ενσωματώνονται στο έργο και τηρούνται στα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού της υποδομής.
            
            
            
               Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις
            
         
         
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην κατασκευή 87 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου/επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
            
               Επένδυση 1.4 — Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στον εξοπλισμό 3 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης του ERTMS.  
            
            
            
               Επένδυση 1.5 — Ενίσχυση των μητροπολιτικών κόμβων και των βασικών εθνικών συνδέσεων
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση 1 280 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών που έχουν κατασκευαστεί πάνω σε 12 μητροπολιτικούς κόμβους και τις βασικές εθνικές συνδέσεις (Liguria-Alps, εγκάρσια ζεύξη, Μπολόνια — Βενετία — Τεργέστη/Udine, σύνδεση Κεντρικής και Βόρειας Τυρρηνίας, σύνδεση Αδριατικής-Ιονίου, Νότια Τυρρηνική σύνδεση, δίκτυο της Σικελίας, δίκτυο της Σαρδηνίας). Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου ή επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/CEE της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
            
               Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση 680 χλμ. περιφερειακών γραμμών των οποίων η κυριότητα έχει μεταβιβαστεί στη Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ή θα μεταβιβαστεί σταδιακά στη δεύτερη. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου ή επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/CEE της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
               Οι παρεμβάσεις προβλέπονται στις ακόλουθες γραμμές:
            
            
               -Πιεμόντε: αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Torino Cerese-Canavesana: βελτίωση της κανονικότητας των ροών κυκλοφορίας·
            
            
               -Περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia: Σιδηρόδρομος FUC: έργα υποδομής και τεχνολογίας στη γραμμή Udine-Cividale: βελτίωση της κανονικότητας των ροών κυκλοφορίας·
            
            
               -Ουμβρία: Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός Umbrian (FCU): παρεμβάσεις στον τομέα των υποδομών και της τεχνολογίας·
            
            
               -Καμπανία (ΕΠΑ): Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της γραμμής Cancello-Benevento: βελτίωση των προτύπων ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες·
            
            
               -Πούλια: Γραμμή Bari-Bitritto: αναβάθμιση υποδομών: συμμόρφωση με τα τεχνικά/κανονιστικά πρότυπα της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής· Ferrovie del Sud Est (FSE): αναβάθμιση υποδομής της γραμμής Bari-Taranto: η παρέμβαση επιτρέπει την προσαρμογή στα πρότυπα επιδόσεων των RFI και στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας· ΓΙΑ ΤΗΝ FSE: Ολοκλήρωση του εξοπλισμού SCMT/ERTMS στο δίκτυο: βελτίωση των επιδόσεων της κυκλοφορίας, βελτιστοποίηση της χωρητικότητας, βελτίωση των προτύπων ασφαλείας· ΓΙΑ ΤΗΝ FSE: Υλοποίηση διατροπικών κόμβων και αναβάθμιση 20 σταθμών: η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας των σταθμών και στη δημιουργία χώρων για τις ανταλλαγές σιδηροδρομικών λεωφορείων, σιδηροδρομικών/ιδιωτικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων σιδηροδρομικών μεταφορών·
            
            
               -Καλαβρία: Γραμμή Rosarno-S. Ferdinando: αναβάθμιση του εξοπλισμού των γραμμών Rosarno και San Ferdinando για τη σύνδεση με την Gioia Tauro.
            
            
            
            
               Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση και ανθεκτικότητα των νότιων σιδηροδρόμων
            
         
         
            
               Οι συμβάσεις της επένδυσης αυτής καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Olbia, τη λιμενική σύνδεση της Augusta, τον διπλασιασμό της γραμμής Decimomannu-Villamassargia, τη γραμμή Bari Lamasinata, την αναβάθμιση της σύνδεσης Potenza — Foggia, τη διατροπική σύνδεση Brindisi και την ηλεκτροδότηση της γραμμής Barletta — Canosa. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου ή επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/CEE της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
            
               Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών [Rete Ferroviaria Italiana (RFI)]· Νότια)
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αναβάθμιση 38 σιδηροδρομικών σταθμών και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτούς σύμφωνα με την οδηγία 1300/2014 και τους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η αξιολόγηση και η αδειοδότηση κάθε σχετικού έργου ή επένδυσης τηρεί όλους τους κανόνες και τις διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6.3 και 6.4 της οδηγίας 92/43/CEE της ΕΕ και ακολουθεί τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν στην Gazzette της Ιταλικής Δημοκρατίας αριθ. 303 της 28 Δεκεμβρίου 2019.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.1 — Έγκριση των «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών. Την έκδοση «κατευθυντήριων γραμμών», οι οποίες επιτρέπουν την εφαρμογή κοινών προτύπων και μεθοδολογιών σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά της ιδιοκτησίας των γεφυρών και των πλαγιών από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου στις οδούς ανώτερης κατάταξης
            
            
               Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στη μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδογεφυρών και των υπερβάσεων από τις οδούς χαμηλότερου τύπου στις οδούς υψηλότερου τύπου (αυτοκινητόδρομοι και κύριες προαστιακές οδοί) που επιτρέπουν την αύξηση της συνολικής ασφάλειας του οδικού δικτύου, καθώς οι γέφυρες, οι οδογέφυρες και οι υπερβάσεις θα συντηρούνται από την ANAS και/ή τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι έχουν καλύτερη ικανότητα σχεδιασμού και συντήρησης από τους επιμέρους δήμους ή επαρχίες.
            
            
            
            
               H.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M3C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του MIT και του RFI
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP)
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η νομοθετική τροποποίηση μειώνει τον χρόνο για τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP) του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής Rete Ferroviaria Italiana.
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των έργων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε έξι μήνες
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης από 11 σε έξι μήνες.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η κανονιστική αλλαγή μειώνει τον χρόνο έγκρισης των έργων από 11 σε έξι μήνες.
                     
                  
               
                     
                        M3C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων
                     
                     
                        Η (οι) σύμβαση (-εις) αναφέρεται (-ονται) στα ακόλουθα τμήματα των εν λόγω γραμμών:
                     
                     
                        Γραμμή Napoli-Bari: Orsara- Bovino
                     
                     
                        Γραμμή Palermo-Catania:   Catenanuova - Dittaino and Dittaino – Enna
                     
                  
               
                     
                        M3C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Salerno Reggio Calabria
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Salerno Reggio Calabria.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Salerno Reggio Calabria.
                     
                     
                        Η σύμβαση αφορά τα ακόλουθα τμήματα της γραμμής αυτής: Battipaglia — Romagnano
                     
                  
               
                     
                        M3C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        69
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        69 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις.
                     
                     
                     
                        Τα 69 χλμ. κατασκευάζονται στα ακόλουθα τμήματα:
                     
                     
                     
                        Bicocca -Catenanuova (γραμμή Palermo-Catania), 37 km
                     
                     
                     
                        Cancello-Frasso (γραμμή Napoli-Bari), 16 km
                     
                     
                     
                        Napoli-Cancello (γραμμή Napoli-Bari), 16 km
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        69
                     
                  
                  
                     
                        274
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        274 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, κατασκευασμένες, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις.
                     
                     
                        Η ενδεικτική κατανομή έχει ως εξής:
                     
                     
                     
                        Orsara-Bovino (γραμμή Napoli-Bari), 93 km
                     
                     
                     
                        Battipaglia-Romagnano (γραμμή Salerno-Reggio Calabria), 33 km
                     
                     
                     
                        Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna (γραμμή Palermo-Catania), 148 km
                     
                  
               
                     
                        M3C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Verona-Brennero, Liguria-Alpi και Verona-Brennero
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Verona-Brennero.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Verona-Brennero.
                     
                     
                     
                        Η σύμβαση αφορά τα ακόλουθα τμήματα των γραμμών αυτών: 
                     
                     
                     
                        Βερόνα-Brennero: Circonvallazione di Trento (παράκαμψη Trento), 
                     
                     
                     
                        Liguria Alpi: Κόμβος Γένοβα και τρίτο τμήμα διέλευσης Giovi
                     
                     
                     
                        Brescia-Βερόνα
                     
                     
                     
                        Verona-Bivio-Vincenza
                     
                     
                     
                        Rho-Parabiago
                     
                     
                     
                        Παβία-Μιλάνο-Rogoredo 
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Liguria-Alpi
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        53 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Liguria-Alpi που κατασκευάστηκε, είναι έτοιμη για έγκριση και επιχειρησιακές φάσεις.
                     
                     
                     
                        Τα 53 χλμ. κατασκευάζονται στα ακόλουθα τμήματα:
                     
                     
                     
                        Κόμβος Γένοβα και τρίτο τμήμα διέλευσης Giovi
                     
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με τη ρητίνη της Ευρώπης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova· Liguria-Alpi και Verona-Brennero
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        53
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        180 χλμ σιδηρόδρομου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova· Οι Liguria-Alpi και Verona-Brennero κατασκευάστηκαν, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις.
                     
                     
                     
                        Τα 180 χλμ. κατασκευάζονται στα ακόλουθα τμήματα:
                     
                     
                     
                        Brescia-Verona, 48 km
                     
                     
                        Verona-Bivio-Vincenza, 44 km
                     
                     
                        Κόμβος Γένοβα και τρίτο τμήμα διέλευσης Giovi 53 km
                     
                     
                        Rho-Parabiago 9 km
                     
                     
                        Παβία-Μιλάνο — Rogoredo 11 km
                     
                     
                        Παράκαμψη Trento 15 km
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της (των) σύμβασης (-εων) για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Roma-Pescara και Orte-Falconara
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Roma-Pescara και Orte-Falconara
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Roma-Pescara και Orte-Falconara.
                     
                     
                     
                        Η (οι) σύμβαση (-εις) αναφέρεται (-ονται) στα ακόλουθα τμήματα των εν λόγω γραμμών: 
                     
                     
                     
                        Ρομά-Πεσκάρα
                     
                     
                        Orte Falconara
                     
                     
                        Τάραντα — Μεταπόντιο - Potenza — Battipaglia
                     
                  
               
                     
                        M3C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        87
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        87 χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για σιδηροδρόμους στις γραμμές Roma-Pescara, Orte-Falconara και Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις.
                     
                     
                     
                        Η ανάλυση των 87 χλμ είναι η ακόλουθη:
                     
                     
                     
                        Roma-Pescara, 32 km
                     
                     
                     
                        Orte-Falconara, 20 km
                     
                     
                     
                        Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 35 km
                     
                  
               
                     
                        M3C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
               
                     
                        M3C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        1 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 400
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        1 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
                     
                     
                        .
                     
                  
               
                     
                        M3C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        3 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 400
                     
                  
                  
                     
                        3 400
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        3 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο εξάπλωσης, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
                     
                  
               
                     
                        M3C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.5 — Ενίσχυση μητροπολιτικών κόμβων και βασικών εθνικών συνδέσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένα τμήματα γραμμής μήκους 700 km κατασκευασμένα πάνω σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        700
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        700 χλμ. αναβαθμισμένων τμημάτων γραμμής κατασκευασμένων σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις, έτοιμα για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας.
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.5 — Ενίσχυση μητροπολιτικών κόμβων και βασικών εθνικών συνδέσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένα τμήματα γραμμής μήκους 1 280 km κατασκευασμένα πάνω σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        700
                     
                  
                  
                     
                        1 280
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένα τμήματα γραμμής μήκους 1 280 km κατασκευασμένα σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις, έτοιμα για τις φάσεις αδειοδότησης και λειτουργίας
                     
                  
               
                     
                        M3C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της (των) σύμβασης (-εων) για την αναβάθμιση, την ηλεκτροδότηση και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αναβάθμιση, την ηλεκτροδότηση και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αναβάθμιση, την ηλεκτροδότηση και την ανθεκτικότητα των νότιων σιδηροδρόμων.
                     
                     
                        Η (οι) σύμβαση (-εις) αναφέρεται (-ονται) στα ακόλουθα τμήματα των εν λόγω γραμμών: 
                     
                     
                        Περιφέρεια Molise
                     
                     
                        -Rome-Venafro-Campobasso-Termoli·
                     
                     
                        Περιφέρεια Puglia
                     
                     
                     
                        -Bari – Lamasinata· 
                     
                     
                        -Barletta – Canosa· 
                     
                     
                        -Pescara-Foggia
                     
                     
                        -Potenza-Foggia
                     
                     
                        -Σύνδεση Brindisi
                     
                     
                        -Σύνδεση Taranto
                     
                     
                        Περιφέρεια Calabria
                     
                     
                        -Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme
                     
                     
                     
                        Περιφέρεια Basilicata
                     
                     
                        -Ferrandina-Matera
                     
                     
                        Περιφέρεια Campania
                     
                     
                        -Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano
                     
                     
                        Περιφέρεια Sicilia
                     
                     
                     
                        -Κόμβος Catania
                     
                     
                        -Palermo - Agrigento - Porto Empedocle
                     
                     
                        -Σύνδεση με λιμένα Augusta
                     
                     
                        Περιφέρεια Sardegna
                     
                     
                        -Σιδηροδρομική σύνδεση με αερολιμένα Obia 
                     
                     
                        -Διπλασιασμός της γραμμής Decimomannu-Villamassargia
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένες περιφερειακές γραμμές, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        680
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένες περιφερειακές γραμμές μήκους 680 km, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
                     
                     
                  
               
                     
                        M3C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· Νότια)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Δέκα σιδηροδρομικοί σταθμοί αναβαθμίζονται και είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με την οδηγία 1300/2014 και τους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
                     
                  
               
                     
                        M3C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· Νότια)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        38
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμίζονται 38 σιδηροδρομικοί σταθμοί και είναι προσβάσιμοι σύμφωνα με την οδηγία 1300/2014 και τους κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
                     
                  
               
                     
                        M3C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή του πρόσφατου «διατάγματος απλούστευσης» (που μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 120 της 11 Σεπτεμβρίου 2020) με την έκδοση διατάγματος σχετικά με την έκδοση «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος με το οποίο θεσπίζονται οι «Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάταξη και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι «κατευθυντήριες γραμμές» καθορίζουν κοινά πρότυπα και μεθοδολογίες για ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών.
                     
                  
               
                     
                        M3C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά της ιδιοκτησίας των γεφυρών και των πλαγιών από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου στις οδούς ανώτερης κατάταξης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδογεφυρών και των υπερβάσεων από τους χαμηλότερου επιπέδου δρόμους στους υψηλότερους (αυτοκινητόδρομους και κύριες εθνικές οδούς)
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της σχετικής νομικής πράξης που αναφέρεται στην έναρξη ισχύος της μεταβίβασης της κυριότητας των γεφυρών, των οδογεφυρών και των υπερβάσεων από τους χαμηλότερου επιπέδου δρόμους στους υψηλότερους (αυτοκινητόδρομους και κύριες εθνικές οδούς)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η μεταβίβαση της κυριότητας των έργων τέχνης πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 120/20. Αναμένεται να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους κανόνες του Codice della Strada (ν.δ. 285/1992) και των Κανονισμών του (Π.Δ. 495/92), οι οποίοι υπαγορεύουν διατάξεις για τη μεταβίβαση της κυριότητας μεταξύ φορέων οδικής ιδιοκτησίας.
                     
                  
               
            
            
            
               Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2- Διατροπικότητα και ολοκληρωμένη εφοδιαστική
            
            
         
         
            
               Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι να καταστούν οι ιταλικοί λιμένες πιο αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί, ενεργειακά αποδοτικότεροι και καλύτερα ενταγμένοι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αποσκοπεί επίσης στην ψηφιοποίηση του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
            
            
               Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει, αφενός, σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, την επικαιροποίηση του σχεδιασμού των λιμένων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραχωρήσεων στους ιταλικούς λιμένες. Αφετέρου, ορισμένες επενδύσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατροπικότητας με τις γενικές γραμμές της ευρωπαϊκής επικοινωνίας, αναπτύσσοντας δεσμούς με το λαθρεμπόριο των ωκεανών και της Μεσογείου, αυξάνοντας τον δυναμισμό και την ανταγωνιστικότητα του ιταλικού λιμενικού συστήματος, με στόχο επίσης τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι επενδύσεις που συνδέονται με τη συνιστώσα αυτή αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον όγκο επιβατών και εμπορευμάτων στους ιταλικούς λιμένες με θετικό αντίκτυπο στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στους αντίστοιχους τομείς και στην εθνική οικονομία στο σύνολό της.
            
            
               Από την άλλη πλευρά, η συνιστώσα αυτή σχετίζεται με την ψηφιοποίηση των συστημάτων εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αερολιμένων. Αναμένεται ότι οι τομείς αυτοί θα καταστούν ανταγωνιστικότεροι με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο και να μειωθεί επίσης ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον. 
            
            
               Η συνιστώσα αυτή ανταποκρίνεται στην ειδική ανά χώρα σύσταση του 2019 για το 3, με την οποία καλείται η Ιταλία να «εστιάσει τη σχετική με τις επενδύσεις οικονομική πολιτική [...] στην ποιότητα των υποδομών» και στη σύσταση για το 2020 ανά χώρα του 3 με την οποία συνιστάται «επικέντρωση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην καθαρή και αποδοτική παραγωγή και χρήση ενέργειας, στην έρευνα και την καινοτομία, στις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών».
            
            
               Αναμένεται ότι κανένα μέτρο στη συνιστώσα αυτή δεν βλάπτει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβανομένης υπόψη της περιγραφής των μέτρων και των μέτρων μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01).
            
            
            
               Θ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
            
            
               Το μέτρο αυτό προβλέπει την επικαιροποίηση του σχεδιασμού των λιμένων προκειμένου να διασφαλιστεί μια στρατηγική θεώρηση του ιταλικού λιμενικού συστήματος. Η μεταρρύθμιση ρυθμίζει τουλάχιστον i) τους αναπτυξιακούς στόχους των Αρχών Λιμενικού Συστήματος· ii) οι περιοχές που προσδιορίζονται και περιγράφονται και προορίζονται για αυστηρά λιμενικές λειτουργίες και λειτουργίες οπίσθιου λιμένα, iii) οι συνδέσεις υποδομής του τελευταίου χιλιομέτρου οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών με τους λιμένες, iv) τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του σχεδιασμού και v) προσδιορίζονται με σαφήνεια οι κατευθυντήριες γραμμές, οι κανόνες και οι διαδικασίες για την κατάρτιση των ρυθμιστικών σχεδίων λιμένων.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες  
            
            
               Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να καθοριστούν οι όροι σχετικά με τη διάρκεια της παραχώρησης, τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου των χορηγουσών αρχών, τις διαδικασίες ανανέωσης, τη μεταβίβαση των εγκαταστάσεων στον νέο παραχωρησιούχο μετά τη λήξη της παραχώρησης και τον προσδιορισμό των ελάχιστων ορίων των τελών που χρεώνονται στους παραχωρησιούχους.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των αδειών για τις διαδικασίες έγκρισης του κρύου σιδερώματος στους ιταλικούς λιμένες  
            
            
               Το μέτρο αυτό αναμένεται να απλουστεύσει και να μειώσει τη διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή των μονάδων του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την τροφοδοσία των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων (ψυχρό σιδέρωμα).
            
            
               Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει πρόταση για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης. Ειδικότερα, προτείνεται η αξιολόγηση των έργων ψυχρής σιδερώματος από τις τοπικές υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα μπορούσαν, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, να μελετήσουν τα έργα και, κατά συνέπεια, να τα εγκρίνουν. Επιπλέον, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ρυθμιστικής παρέμβασης για τον καθορισμό ενιαίας διαδικασίας αδειοδότησης για έργα στα οποία η τάση υπερβαίνει τα 132 kV και τα υπόλοιπα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι συνέργειες της διαδικασίας. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.1: Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)
            
            
               Στόχος είναι η δημιουργία ειδικής πύλης για το ενιαίο γραφείο ελέγχου, η οποία θα καθιστά δυνατή τη διαλειτουργικότητα με τις εθνικές βάσεις δεδομένων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων ελέγχου από τα τελωνεία.
            
         
         
            
            
               Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
            
            
               Η επένδυση αυτή αποσκοπεί στην ψηφιακή αναβάθμιση του τομέα, η οποία θα καλύπτει τόσο την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την ψηφιοποίηση των αεροναυτικών πληροφοριών όσο και την εφαρμογή πλατφορμών και υπηρεσιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 
            
            
               Τα έργα καλύπτουν την ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα του συστήματος διαχείρισης της μη επανδρωμένης κυκλοφορίας (UTM), την ψηφιοποίηση των αεροναυτικών πληροφοριών, την ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικού νέφους, την εικονική αξιοποίηση των επιχειρησιακών υποδομών και τον καθορισμό νέου μοντέλου συντήρησης.
            
            
            
               Θ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M3C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στη (στις) νομική (-ές) πράξη (-εις) που αναφέρει την έναρξη ισχύος των νομοθετικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι,
                     
                     
                     
                        — Όλες οι λιμενικές αρχές εγκρίνουν τα έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος (System Strategic Planning Documents — DPSS) και τα ρυθμιστικά τους σχέδια λιμένων (PRP), λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη μεταρρύθμιση των ιταλικών λιμενικών συστημάτων του 2016, όπως εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 169 της 4 Αυγούστου 2016.
                     
                     
                     
                        Η DPSS ρυθμίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία,
                     
                     
                     
                        - Την ανάπτυξη των στόχων των Αρχών Λιμενικού Συστήματος·
                     
                     
                     
                        - Τις περιοχές που προσδιορίζονται και περιγράφονται και προορίζονται για αυστηρά λιμενικές και οπίσθιες λειτουργίες,
                     
                     
                     
                        - Τις συνδέσεις των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών του τελευταίου χιλιομέτρου με τους λιμένες,
                     
                     
                     
                        - Τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του σχεδιασμού,
                     
                     
                     
                        - Σαφής προσδιορισμός των κατευθυντήριων γραμμών, των κανόνων και των διαδικασιών για την κατάρτιση των ρυθμιστικών σχεδίων λιμένων.
                     
                  
               
                     
                        M3C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του κανονισμού που αναφέρει την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο νέος κανονισμός καθορίζει τους γενικούς όρους για την ανάθεση των παραχωρήσεων στους λιμένες. Ο κανονισμός καθορίζει κατ’ ελάχιστον,
                     
                     
                     
                     
                        - Τους όρους σχετικά με τη διάρκεια της παραχώρησης·
                     
                     
                     
                        - Τις εξουσίες εποπτείας και ελέγχου των χορηγουσών αρχών·
                     
                     
                     
                        - Τις μεθόδους ανανέωσης·
                     
                     
                     
                        - Τη μεταβίβαση των εγκαταστάσεων στον νέο παραχωρησιούχο κατά τη λήξη της παραχώρησης·
                     
                     
                     
                        - Τα όρια των ελάχιστων αμοιβών που πρέπει να καταβάλλουν οι κάτοχοι αδειών.
                     
                  
               
                     
                        M3C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ενιαία τελωνειακή υπηρεσία (Sportello Unico Doganale)
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ενιαία τελωνειακή υπηρεσία (Sportello Unico Doganale)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το διάταγμα καθορίζει τις μεθόδους και τις προδιαγραφές του ενιαίου τελωνείου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2019 για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15 Ιουλίου 2020, για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI).
                     
                  
               
                     
                        M3C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μονάδες ψυχρής σιδερώματος
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ
                     
                  
                  
                     
                        Νομική διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για μονάδες σιδερώματος με ψύξη
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης για τη μείωση του χρόνου αδειοδότησης σε 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο για την κατασκευή υποδομών μεταφοράς ενέργειας με στόχο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά σε πλοία κατά τη φάση πρόσδεσης (σε περίπτωση παρεμβάσεων που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική εκτίμηση)
                     
                  
               
                     
                        M3C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 70 % των Συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας των επιμέρους Αρχών Λιμενικού Συστήματος είναι διαλειτουργικά, συμβατά μεταξύ τους και με την ψηφιακή εθνική στρατηγική πλατφόρμα.
                     
                  
               
                     
                        M3C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: χώροι εξοπλισμένοι με σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 13 τοποθεσίες: οι αερολιμένες, οι προσεγγίσεις (APP) και τα κέντρα ελέγχου περιοχής (ACC) είναι εξοπλισμένα με πλήρως ψηφιοποιημένο και λειτουργικό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
                     
                  
               
                     
                        M3C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: έναρξη λειτουργίας νέων εργαλείων
                     
                  
                  
                     
                        Πιστοποιήσεις του TOC, του ERP, των ψηφιοποιημένων αεροναυτικών πληροφοριών και του UTMS
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας,
                     
                     
                        α) κέντρο τεχνικών πτητικών λειτουργιών (TOC) και τουλάχιστον δύο συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
                     
                     
                        β) Όμιλος υπολογιστικού νέφους επιχειρηματικού σχεδιασμού πόρων (ERP) 
                     
                     
                        γ) ψηφιοποιημένες αεροναυτικές πληροφορίες
                     
                     
                        δ) μη επανδρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και συνδεσιμότητα (UTMS)
                     
                     
                     
                  
               
            
            
            
               Θ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους λιμένες
            
            
               Κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η μείωση των εκπομπών CO2 και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις-λιμένες μέσω παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενεργειακή απόδοση και στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους λιμένες. Τελικός στόχος είναι η εξοικονόμηση του 20 % των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO2 στην οικεία λιμενική ζώνη. Τα έργα επιλέγονται μεταξύ εκείνων που οι επιμέρους Αρχές Λιμενικού Συστήματος έχουν αναφέρει στα Έγγραφα Περιβαλλοντικού Ενεργειακού Σχεδιασμού Λιμενικών Συστημάτων (ΔΕΑΠΣ). Το πρόγραμμα «Πράσινοι Λιμένες» αναμένεται επίσης να επιτύχει σημαντική μείωση άλλων ρύπων από την καύση, οι οποίοι αποτελούν την κύρια αιτία της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις-λιμένες. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την αγορά οχημάτων και σκαφών εξυπηρέτησης μηδενικών εκπομπών ή τη μετατροπή οχημάτων ορυκτών καυσίμων και σκαφών εξυπηρέτησης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
            
            
               Η επένδυση αυτή αναμένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής εφοδιαστικής μέσω της δημιουργίας διαλειτουργικού ψηφιακού συστήματος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική, το οποίο θα απλουστεύσει τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους ελέγχους εστιάζοντας στην αποϋλοποίηση των εγγράφων και στην ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία εθνικής στρατηγικής πλατφόρμας για το δίκτυο λιμένων και εμπορευματικών χωριών, με σκοπό την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των επιβατικών και εμπορευματικών υπηρεσιών
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να καταστούν διαλειτουργικά τα Συστήματα Λιμενικής Κοινότητας (δηλαδή τα εργαλεία ψηφιοποίησης των επιβατικών και εμπορευματικών κινήσεων των επιμέρους Αρχών Λιμενικού Συστήματος), ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους και με την Εθνική Πλατφόρμα Υλικοτεχνικής Υποστήριξης.
            
         
         
            
            
               Θ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης 
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος 
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M3C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πράσινοι λιμένες: ανάθεση εργασιών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των εργασιών σε τουλάχιστον επτά Αρχές Λιμενικού Συστήματος. Η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση των έργων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι οι εργασίες συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) και με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 79 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF. 
                     
                     
                        γ) δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του. 
                     
                  
               
                     
                        M3C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πράσινοι λιμένες: ολοκλήρωση των εργασιών
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των εργασιών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των εργασιών από όλες τις Λιμενικές Αρχές. Συνολικά, τουλάχιστον 213 000 000 EUR διατίθενται σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον κλιματικό στόχο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                  
               
                     
                        M3C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία εθνικής στρατηγικής πλατφόρμας για το δίκτυο λιμένων και εμπορευματικών χωριών, με σκοπό την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των επιβατικών και εμπορευματικών υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα κοινότητας λιμένων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη λειτουργίας της [εθνικής στρατηγικής πλατφόρμας]
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα συστήματα κοινότητας λιμένων των επιμέρους Αρχών Λιμενικού Συστήματος είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους και με την ψηφιακή εθνική στρατηγική πλατφόρμα.
                     
                  
               
            
               J.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Ενίσχυση της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών: από βρεφονηπιακούς σταθμούς σε πανεπιστήμια 
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει τέσσερις τομείς παρέμβασης: i) βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική επέκταση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης — από νηπιαγωγεία σε πανεπιστήμια· ii) μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης και κατάρτισης, με το πεδίο εφαρμογής της αύξησης των δεξιοτήτων του διδακτικού προσωπικού και της αντιμετώπισης των εδαφικών αναντιστοιχιών· iii) αναβάθμιση των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των υποδομών για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και της διδασκαλίας για την πολυγλωσσία, με παράλληλη βελτίωση της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων· iv) η μεταρρύθμιση των ομάδων πτυχίων, η διευκόλυνση των πτυχίων και των διδακτορικών προγραμμάτων με στόχο την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και την επέκταση του αριθμού των υποτροφιών διδακτορικού. 
            
            
               Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών του ιταλικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και της απασχολησιμότητας των Ιταλών φοιτητών. 
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «στήριξης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω ολοκληρωμένης στρατηγικής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), «βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων μέσω επαρκών και στοχευμένων επενδύσεων, και προώθησης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2, 2019), «προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3), «ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 2019», «ειδική ανά χώρα» (σύσταση 2, 2020) και «εστίαση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020).
            
            
            
               Ι.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
            
            
               Το επενδυτικό σχέδιο για την ηλικιακή ομάδα 0-6 ετών αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας με την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των βρεφονηπιακών σταθμών και των προσχολικών ιδρυμάτων, ώστε να αυξηθεί η εκπαιδευτική προσφορά και οι διαθέσιμες χρονοθυρίδες για την ηλικιακή ομάδα 0-6 ετών και, ως εκ τούτου, να βελτιωθεί η ποιότητα της διδασκαλίας. Το μέτρο αναμένεται να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να τις στηρίξει στον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  38
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  39
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  40
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  41
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης
            
            
               Σκοπός του μέτρου είναι η χρηματοδότηση της παράτασης του σχολικού χρόνου προκειμένου να αυξηθεί η εκπαιδευτική προσφορά των σχολείων και να καταστούν ανοικτά στην επικράτεια πέραν των σχολικών ωρών. Το μέτρο προβλέπει την κατασκευή ή την ανακαίνιση χώρων κυλικείου για τουλάχιστον 1 000 κατασκευές, ώστε να καταστεί δυνατή η παράταση του σχολικού χρόνου. Η παράταση των ωρών φοίτησης αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
            
            
            
               Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης της υποδομής για τον αθλητισμό στα σχολεία
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και στην ενθάρρυνση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας αναμένεται να καταπολεμήσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να ενισχύσει τις προσωπικές ικανότητες.
            
         
         
            
               Η επένδυση αναβαθμίζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα γυμναστήρια που είναι προσαρτημένα στα σχολεία, ώστε να εξασφαλιστεί η αύξηση της εκπαιδευτικής προσφοράς και να προωθηθεί η αύξηση του σχολικού χρόνου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  42
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  43
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  44
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  45
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκών βασικών δεξιοτήτων για τουλάχιστον 1 000 000 σπουδαστές ετησίως, σε διάστημα τεσσάρων ετών, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης ενιαίας εθνικής πύλης για την επιγραμμική κατάρτιση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σχολεία που έχουν αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τις επιδόσεις με την εξατομίκευση των παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών — όπου θα υπάρχει παρέμβαση υποστήριξης από τον διευθυντή του σχολείου με εξωτερικούς εκπαιδευτές, καθώς και, στις πιο κρίσιμες περιπτώσεις, τουλάχιστον μία επιπλέον μονάδα προσωπικού ανά θέμα (ιταλικά, μαθηματικά και αγγλικά) και για τουλάχιστον δύο έτη. 
            
            
               Η επένδυση θα προωθήσει την υλοποίηση δραστηριοτήτων καθοδήγησης για τουλάχιστον 470 000 νέους που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τουλάχιστον 350 000 νέους που έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο. Προβλέπει τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για δραστηριότητες καθοδήγησης και κατάρτισης, καθώς και την έναρξη μεταπτυχιακών μαθημάτων (επαγγελματικά προσόντα προσανατολισμένα στην απασχόληση).
            
            
               Η παρέμβαση αναμένεται να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να στηρίξει την υπέρβαση των εδαφικών διαφορών και ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ιδρυμάτων
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών των τεχνικών και επαγγελματικών ινστιτούτων με τις ικανότητες που απαιτούνται από το ιταλικό σύστημα παραγωγής, μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα καταστήσει την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση συνεπή με τη «Βιομηχανία 4.0» και θα ενστερνιστεί την ψηφιακή καινοτομία.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της απλούστευσης της διακυβέρνησης των ITS προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ινστιτούτων και των εγγραφών στην τοπική επικράτεια. 
            
            
               Η μεταρρύθμιση αναμένεται να γεφυρώσει την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 
            
            
            
               Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
            
            
               Το μέτρο συμπληρώνει τη μεταρρύθμιση 1.2 — Μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης — για την ενίσχυση της προσφοράς εκπαίδευσης των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ITS). Συμβάλλει στην αύξηση της εκπαιδευτικής προσφοράς των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στην αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες για καλύτερη σύνδεση με το δίκτυο επιχειρηματιών. Το μέτρο αναμένεται επίσης να μειώσει την ανεργία των νέων αντιμετωπίζοντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας. 
            
            
               Η επένδυση θα αυξήσει τον αριθμό των ITS και θα ενισχύσει τις εργαστηριακές δομές (εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες 4.0), επενδύοντας παράλληλα στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών και ο αριθμός των αποφοίτων στα ITS αναμένεται να αυξηθούν. Προβλέπεται η ενεργοποίηση μιας εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους σπουδαστές να γνωρίζουν τις προσφορές εργασίας για όσους αποκτούν επαγγελματικά προσόντα. Η υλοποίηση των μαθημάτων κατάρτισης και η διάδοση του μοντέλου κατάρτισης αναμένεται να ενισχύσουν την πλήρως εξειδικευμένη αλυσίδα κατάρτισης που συνδέεται με τους τομείς της ενέργειας 4.0 και του περιβάλλοντος 4.0 και είναι λειτουργική για την προσαρμογή 4.0 δεξιοτήτων σε τομείς στρατηγικής ανάπτυξης. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος
            
            
               Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι διττός: 
            
         
         
            
               1)Προσαρμογή του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. 
            
            
               Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού ορίζεται στο ίδιο επίπεδο με το σχολικό έτος 2020/2021, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης του πληθυσμού και προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη και να βελτιωθεί σταδιακά η αναλογία μεταξύ του αριθμού των μαθητών και του αριθμού των εκπαιδευτικών σε κοινές θέσεις. Η υλοποίηση της παρέμβασης δεν αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων κτιρίων. Η πρωτοβουλία δίνει εξατομικευμένη προσοχή σε μεμονωμένους μαθητές, ιδίως στους πλέον ευάλωτους και σίγουρα στους μαθητές με αναπηρίες.  Η βελτίωση της αναλογίας μαθητών/εκπαιδευτικών αναμένεται να ωφελήσει την ποιότητα της διδασκαλίας και τη διαθεσιμότητα πόρων για σχολικά κτίρια.
            
            
               2)αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με το μέγεθος των σχολικών κτιρίων. 
            
            
               Ο πληθυσμός των περιφερειακών σχολείων θα επιλεγεί ως η «αποτελεσματική παράμετρος» για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με διευθυντικό στέλεχος και υπεύθυνο κεφαλής, και όχι του πληθυσμού του σχολείου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»  
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην εισαγωγή ενοτήτων προσανατολισμού (τουλάχιστον 30 ώρες ετησίως) για την τέταρτη και πέμπτη τάξη της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος είναι η στήριξη των σπουδαστών ώστε να επιλέγουν συνειδητά μεταξύ της συνέχισης των σπουδών τους ή της περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΣΜ), πριν από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ψηφιακού προσανατολισμού, η οποία θα σχετίζεται με την προσφορά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ITS).
            
            
            
               Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη μετάβαση από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και να μειώσει τον αριθμό των αποφοίτων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αριθμού των αποφοίτων. Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει τους δείκτες επιτυχίας (σχολική φοίτηση, βελτίωση των επιπέδων μάθησης, αριθμός σπουδαστών που γίνονται δεκτοί στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος κ.λπ.) και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των φύλων, τόσο όσον αφορά την απασχόληση όσο και τη συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλους τους τομείς.
            
            
               Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει την παροχή μαθημάτων σε όλους τους μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από την τρίτη χρονιά, για να τους στηρίξει στην επιλογή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευκολύνοντας την καλύτερη προσαρμογή μεταξύ προετοιμασίας και επαγγελματικής κατάρτισης και βοηθώντας τους σπουδαστές να προσανατολιστούν στη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παραδίδονται σε μαθητές του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου έτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η βιωσιμότητα επιτυγχάνεται με την επέκταση της κατάρτισης σε καθηγητές λυκείου, έτσι ώστε, μετά από αυτό το τριετές πρόγραμμα, ο προσανατολισμός να είναι διαθέσιμος με το εσωτερικό προσωπικό των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
            
            
            
               Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες και με σχετικά υψηλό κόστος ευκαιρίας των προηγμένων σπουδών έναντι της πρόωρης μετάβασης στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, αυτό αναμένεται να επιτευχθεί μέσω: 
            
            
               -οι υποτροφίες αυξάνονται κατά 700 EUR, έως 4 000 EUR (κατά μέσο όρο) ανά σπουδαστή· 
            
            
               -χρηματοδότηση υποτροφιών για μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, μειώνοντας έτσι σημαντικά το χάσμα με το μέσο ποσοστό σπουδαστών της ΕΕ που λαμβάνουν υποτροφία (περίπου 25 % έναντι μόλις 12 εγγεγραμμένων επί του παρόντος στην Ιταλία), παρά τη σχεδιαζόμενη αύξηση των ποσοστών εγγραφής και παραμονής στην Ιταλία. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρυθμίσεις των ομάδων πανεπιστημιακού πτυχίου
            
            
               Η μεταρρύθμιση προβλέπει την επικαιροποίηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, μειώνοντας τα υφιστάμενα άκαμπτα όρια που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα δημιουργίας διεπιστημονικών διαδρομών. Η μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να διευρύνει τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με την εισαγωγή καινοτόμων πτυχιακών τάξεων προσανατολισμένων στην απασχόληση.
            
            
         
         
            
               Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης του πανεπιστημιακού πτυχίου 
            
            
               Η μεταρρύθμιση προβλέπει την απλούστευση της διαδικασίας πρόσβασης σε επαγγέλματα που απαιτούν εγγραφή σε επαγγελματικές παραγγελίες μέσω ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων. Το μέτρο συμβάλλει στην εναρμόνιση της τελικής εθνικής εξέτασης κάθε πτυχίου με τις αντίστοιχες εξετάσεις επαγγελματικής κατάταξης, παρέχοντας έτσι γενικούς και σαφείς κανόνες και υποκατάσταση. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, το οποίο θα συνδέεται με την επανεξέταση της αρχικής τους κατάρτισης και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Το μέτρο αυτό έχει ως στρατηγικό στόχο τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση θα απλουστεύσει τις τρέχουσες διαδικασίες δημόσιου διαγωνισμού. Τα μέτρα θεσπίζουν υψηλότερες απαιτήσεις για την πρόσβαση στα επαγγέλματα του εκπαιδευτικού, ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο κινητικότητας για τους εκπαιδευτικούς, περιορίζοντας την υπερβολική κινητικότητα, και σαφή σύνδεση μεταξύ επαγγελματικής εξέλιξης και αξιολόγησης των επιδόσεων και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.  
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη σχολική βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτική κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολικό προσωπικό για τη συνεχή επαγγελματική και επαγγελματική εξέλιξη. Προβλέπει τη σύσταση ειδικευμένου φορέα επιφορτισμένου με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και την επιλογή και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών κατάρτισης, ενδεχομένως συνδέοντάς τες με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση των προσλήψεων — η μεταρρύθμιση του 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο.
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος για την ανάπτυξη ψηφιακών διδακτικών, καθώς και ψηφιακών και διδακτικών δεξιοτήτων του σχολικού προσωπικού.  Η παρέμβαση προβλέπει:  
            
            
               -τη δημιουργία ενός συστήματος συνεχούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών και του σχολικού προσωπικού για την ψηφιακή μετάβαση·
            
            
               -Τη θέσπιση εθνικού πλαισίου αναφοράς για την ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση προγραμμάτων σπουδών ψηφιακών ικανοτήτων σε όλα τα σχολεία.
            
            
               Η γραμμή δράσης προβλέπει την κατάρτιση περίπου 650 000 εκπαιδευτικών και σχολικού προσωπικού, τη δημιουργία περίπου 20 000 μαθημάτων κατάρτισης κατά την πενταετία και τη δημιουργία τοπικών κέντρων κατάρτισης. Στα σχέδια κατάρτισης συμμετέχουν και τα περισσότερα από 8 000 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιταλία.
            
            
            
               Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες
            
            
               Η παρέμβαση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα των προγραμμάτων σπουδών, των μεθοδολογιών και του περιεχομένου που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καινοτομίας. Το μέτρο επικεντρώνεται στις φοιτήτριες και προβλέπει μια πλήρη διεπιστημονική προσέγγιση. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ισότητας των φύλων όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση και τις δραστηριότητες προσανατολισμού στους τομείς STEM.
            
            
                Το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τις πολυγλωσσικές δεξιότητες των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών μέσω της διεύρυνσης των προγραμμάτων διαβούλευσης και ενημέρωσης για το Erasmus + με την υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας του Erasmus + (INDIRE) και του δικτύου των πρεσβευτών του. 
            
            
               Αναπτύσσεται επίσης ψηφιακό σύστημα για την παρακολούθηση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο με την υποστήριξη των αντίστοιχων φορέων πιστοποίησης. 
            
            
         
         
            
               Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, προσλήψεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην επικαιροποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων σε προσαρμόσιμα, ευέλικτα και ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα, με τεχνολογικά προηγμένα εργαστήρια και μια διαδικασία μάθησης με βάση την εργασία. Το μέτρο αυτό θα επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση του ιταλικού σχολικού συστήματος με τέσσερις πρωτοβουλίες:
            
            
               -Μετατροπή περίπου 100 000 παραδοσιακών τάξεων σε συνδεδεμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, με την εισαγωγή σχετικών εκπαιδευτικών συσκευών
            
            
               -Δημιουργία εργαστηρίων για τα ψηφιακά επαγγέλματα στον δεύτερο κύκλο
            
            
               -Ψηφιοποίηση των σχολικών διοικήσεων
            
            
               -Εσωτερική καλωδίωση περίπου 40 000 σχολικών κτιρίων και συναφών συσκευών
            
            
            
               Επένδυση 3.3: Ασφάλεια σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης
            
            
               Κύριος στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στην ανάκαμψη του κλίματος μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας των σχολικών κτιρίων και της ενεργειακής κατανάλωσης. Ειδικότερα, το μέτρο συμβάλλει στη βελτίωση των ενεργειακών τάξεων και οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2, καθώς και στην αύξηση της δομικής ασφάλειας των κτιρίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές με στόχο την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών. Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την προμήθεια λεβήτων φυσικού αερίου.
            
            
            
               Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι η επιλεξιμότητα και η καινοτομία πανεπιστημιακών προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών προγραμμάτων), μέσω τριών στρατηγικών στόχων: ψηφιοποίηση· «κουλτούρα καινοτομίας»· διεθνοποίηση. 
            
            
               Αναλυτικότερα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα επιμέρους μέτρα: 
            
            
               -Έως 500 διδακτορικοί φοιτητές εγγράφονται σε 3 έτη (100 + 200 + 200) σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση.
            
            
               -
                     Δημιουργία τριών κέντρων διδασκαλίας και μάθησης (TLCs) για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων) στα πανεπιστήμια και στα σχολεία·
            
            
               -Δημιουργία τριών κόμβων ψηφιακής εκπαίδευσης (DEH) για τη βελτίωση της ικανότητας του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προσφέρει ψηφιακή εκπαίδευση σε φοιτητές και πανεπιστημιακούς εργαζόμενους·
            
            
               -Ενίσχυση των σχολείων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
            
            
               -Υλοποίηση δέκα διακρατικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών — TNE — σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας
            
            
               -Δραστηριότητες διεθνοποίησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης (AFAM) με την υποστήριξη 5 σχεδίων διεθνοποίησης των ιδρυμάτων AFAM για την προώθηση του ρόλου τους στο εξωτερικό στη διατήρηση και την προώθηση του ιταλικού πολιτισμού
            
            
         
         
            
               Μεταρρύθμιση 4.1: Ph.D. Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων  
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση του κανονισμού για τα διδακτορικά προγράμματα, στην απλούστευση των διαδικασιών για τη συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, σε προγράμματα διδακτορικού διπλώματος και στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση ενσωματώνει όλες τις επενδύσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα Ph.D. στον τομέα-στόχο «Εκπαίδευση και έρευνα».
            
            
            
               Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (με γνώμονα την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά)  
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην αύξηση του αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου που προορίζεται για δραστηριότητες προσανατολισμένες στην έρευνα, στη δημόσια διοίκηση και στην πολιτιστική κληρονομιά. Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 1 200 πρόσθετων γενικών προγραμμάτων υποτροφιών για διδακτορικά που χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών), 1 000 επιπλέον διδακτορικών προγραμμάτων υποτροφιών για τη δημόσια διοίκηση χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών), και τουλάχιστον 200 νέων προγραμμάτων υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές για την πολιτιστική κληρονομιά χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών).
            
            
            
               Ι.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M4C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 4.1: Ph.D. Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: α) διευκόλυνση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών· ομάδες πανεπιστημιακών πτυχίων· μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                     
                        Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
                        i) πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων που εισάγουν υψηλότερο βαθμό ευελιξίας για την κάλυψη της εξελισσόμενης ζήτησης δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας· 
                        ii) πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών, την απλούστευση και την επιτάχυνση της πρόσβασης στα επαγγέλματα·
                        iii) πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων PHD με σκοπό την καλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας·
                        Μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δεσμών και των πιθανών μεταβάσεων με τα επαγγελματικά πτυχία (lauree professionalizzanti), ώστε να καλυφθεί η ζήτηση τεχνικών ικανοτήτων στην αγορά εργασίας
                     
                  
               
                     
                        M4C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικών αποφάσεων για μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας για τη μεταρρύθμιση των υποτροφιών ενισχύουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για ταλαντούχους φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, αυξάνουν το ποσό των υποτροφιών και τον αριθμό των δικαιούχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Ο φοιτητής αυτός ταυτοποιείται με βάση το ISEE — Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο προσελκύει, προσλαμβάνει και κινητοποιεί ποιοτικούς εκπαιδευτικούς, ιδίως μέσω: 
                        i) βελτίωση του συστήματος προσλήψεων 
                        ii) καθιέρωση υψηλότερων προσόντων στη διδασκαλία για την πρόσβαση στο επάγγελμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· 
                        iii) τον περιορισμό της υπερβολικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών (προς το συμφέρον της συνέχειας της διδασκαλίας)·
                        iv) καθιέρωση επαγγελματικής εξέλιξης που συνδέεται σαφώς με την αξιολόγηση των επιδόσεων και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, προσλήψεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημα
                     
                  
                  
                     
                        Το σχέδιο «Σχολείο 4.0» για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος εγκρίνεται
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Παιδείας — Διάταγμα για την έγκριση του σχολικού σχεδίου 4.0
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Το σχέδιο «Σχολείο 4.0» που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος περιλαμβάνει:
                     
                     
                        α) μετατροπή 100 000 αιθουσών διδασκαλίας σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα
                     
                     
                        δημιουργία εργαστηρίων για τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
                     
                     
                        γ
                     
                     
                        Δράση α) θα μετατρέψει σχολικούς χώρους που προορίζονται για παραδοσιακές σχολικές αίθουσες σε καινοτόμα, προσαρμόσιμα και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα, συνδεδεμένα, ενσωματωμένα στις ψηφιακές, φυσικές και εικονικές τεχνολογίες μαζί. Η επένδυση σε σχολικές εγκαταστάσεις θα φέρει τις πλέον καινοτόμες διδακτικές τεχνολογίες (συσκευές κωδικοποίησης και ρομποτικής, συσκευές εικονικής πραγματικότητας, προηγμένες ψηφιακές συσκευές για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς κ.λπ. σε τουλάχιστον 100 000 αίθουσες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για μαθήματα).
                     
                     
                        Δράση β) θα δημιουργήσει τουλάχιστον ένα εργαστήριο για τα ψηφιακά επαγγέλματα σε κάθε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα εργαστήριο αυστηρά διασυνδεδεμένο με εταιρείες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των νέων ψηφιακών επαγγελμάτων (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, τα μαζικά δεδομένα και η κυβερνοασφάλεια, η γαλάζια και η πράσινη οικονομία).
                     
                     
                        .
                     
                     
                        Τουλάχιστον το 40 % των δικαιούχων σχολείων βρίσκονται στη Νότια Ιταλία.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΣΜ)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημα
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
                     
                  
                  
                     
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Οι μεταρρυθμίσεις του πρωτογενούς δικαίου του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (μέσω πρωτογενούς νομοθεσίας) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
                        i) πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό την προσαρμογή στις δημογραφικές εξελίξεις (όπως ο αριθμός των σχολείων και η αναλογία μαθητών/εκπαιδευτικών)
                        ii) Πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του συστήματος προσανατολισμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό εγκατάλειψης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
                        iii) Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Istituti tecnico-professionali), συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης του νέου προγράμματος σπουδών και του προσανατολισμού τους προς τα αποτελέσματα καινοτομίας του Εθνικού Σχεδίου Βιομηχανίας 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020)·
                        iv) Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού και τη δημιουργία της Τριτοβάθμιας Σχολής Προσχολικής Εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας·
                        v) πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων, μεθοδολογιών και περιεχομένου που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων καινοτομίας, σε όλους τους κύκλους της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση της εγγραφής στα προγράμματα σπουδών STEM τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως για τις γυναίκες.
                     
                     
                     
                        Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικά το ορόσημο, η νομοθεσία περιλαμβάνει υποχρεωτικές προθεσμίες για την έκδοση του παράγωγου δικαίου, κατευθυντήριες γραμμές και όλες τις αναγκαίες κανονιστικές διατάξεις (παρακολούθηση από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας) για τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη σχολική βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχής κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης για την ποιότητα του σχολείου.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολικό προσωπικό σύμφωνα με τη συνεχή επαγγελματική και επαγγελματική εξέλιξη, τη σύσταση ειδικευμένου φορέα επιφορτισμένου με τις κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του σχολικού προσωπικού, την επιλογή και τον συντονισμό των πρωτοβουλιών κατάρτισης και τη σύνδεσή τους με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, όπως προβλέπεται στη μεταρρύθμιση των προσλήψεων. Η εφαρμογή ενός συστήματος αρχικής και συνεχούς κατάρτισης θα επιτρέψει να ξεπεραστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των διαδρομών κατάρτισης, οι οποίες επί του παρόντος δεν διαθέτουν ενιαία εθνική στρατηγική.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Φοιτητές ή νέοι που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθοδήγησης ή σε μεταπτυχιακά μαθήματα προσανατολισμού
                     
                  
                  
                     
                     
                        Παρέχονται δραστηριότητες καθοδήγησης
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        820 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποίηση δραστηριοτήτων καθοδήγησης για τουλάχιστον 470 000 νέους που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τουλάχιστον 350 000 νέους που έχουν ήδη εγκαταλείψει το σχολείο.
                     
                     
                     
                     
                        Η παρέμβαση εξασφαλίζει:
                     
                     
                     
                        — Κατανομή των φύλων και εδαφική κατανομή·
                        — Δημιουργία πλατφόρμας για δραστηριότητες καθοδήγησης και κατάρτισης διαθέσιμη επιγραμμικά για την υποστήριξη της υλοποίησης δραστηριοτήτων καθοδήγησης. Έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών (προσόντα προσανατολισμένα στην απασχόληση) 
                        - Η πρωτοβουλία καλύπτει το σύνολο της εθνικής επικράτειας, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς που κινδυνεύουν (οι περιοχές παρέμβασης χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στη μάθηση, χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση των οικογενειών, υψηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου). 
                        — Μέτρα καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των εδαφικών κενών και ανισοτήτων όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιτυχία στην κατάρτιση θα εξεταστούν, ιδίως, σε σχολεία και σε σχολικές καταστάσεις όπου υπάρχει επίσης μεγαλύτερη παρουσία ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης που συνδέονται με αυτή την κοινωνική κατάσταση.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-8
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης της υποδομής για τον αθλητισμό στα σχολεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστήριο που προβλέπονται στο διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        Κοινοποίηση από τους δικαιούχους ΟΤΑ της χρηματοδότησης της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για τις παρεμβάσεις κατασκευής και ανακαίνισης αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστήριο, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. Η ανάθεση συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «χωρίς σημαντική ζημία» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                     
                        Το επενδυτικό σχέδιο κατασκευάζει και ανακαινίζει αθλητικές εγκαταστάσεις και γυμναστήρια που είναι προσαρτημένες στα σχολεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αύξηση της εκπαιδευτικής προσφοράς και η ενίσχυση των σχολικών εγκαταστάσεων, ώστε να προωθηθεί η αύξηση του σχολικού χρόνου. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ευνοήσει την ένταξη του σχολείου στις γύρω περιοχές και να ενισχύσει την άσκηση αθλητικών και μηχανοκίνητων δραστηριοτήτων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των βρεφονηπιακών σταθμών, των προσχολικών σταθμών και των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                  
                  
                     
                     
                        Κοινοποίηση από τους δικαιούχους ΟΤΑ της χρηματοδότησης της ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση σύμβασης και εδαφική κατανομή, για τις υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού, προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Η ανάθεση συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «χωρίς σημαντική ζημία» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών· Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΣΜ)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»· Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Το παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους κανονισμούς για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
                     
                     
                        — Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: α) διευκόλυνση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών· ομάδες πανεπιστημιακών πτυχίων· μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων·
                     
                     
                        — Τα υπουργικά διατάγματα για τη μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·
                     
                     
                        — Τη μεταρρύθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού·
                     
                     
                        — Τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων·
                     
                     
                        — Η νομοθεσία αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός συστήματος ποιοτικής κατάρτισης για το σχολείο.
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-11
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Απονομή πανεπιστημιακής υποτροφίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                     
                        256 0000
                     
                     
                  
                  
                     
                        3 00 0 00
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                     
                        Υποτροφίες χορηγούνται σε τουλάχιστον 300 000 σπουδαστές. Το 75 % τουλάχιστον των δικαιούχων θα πρέπει να είναι γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία ή άτομα κάτω των 30 ετών, και τουλάχιστον 0,3 εκατομμύρια προγράμματα κατάρτισης GOL θα πρέπει να παρέχονται σε ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                     
                     
                        Με το έργο αυτό, η ενσωμάτωση των πολιτικών συνεισφοράς με τις πολιτικές για την υποστήριξη των σπουδών θα επιδιωχθεί μέσω:
                           — αύξηση της μέσης αξίας των υποτροφιών κατά 700 EUR·
                        — χρηματοδότηση υποτροφιών για μεγαλύτερο ποσοστό σπουδαστών.
                           .
                     
                  
               
                     
                        M4C1-12
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (με γνώμονα την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Προγράμματα υποτροφιών διδακτορικού (PhD) που χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        9 000
                     
                  
                  
                     
                        16 200
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 1 200 πρόσθετα προγράμματα υποτροφιών για διδακτορικά που χορηγούνται ετησίως σε διάστημα τριών ετών)· τουλάχιστον 1 000 πρόσθετα προγράμματα διδακτορικών υποτροφιών για τη δημόσια διοίκηση χορηγούνται ετησίως (σε διάστημα τριών ετών)· τουλάχιστον 200 νέα προγράμματα υποτροφιών για διδακτορικά προγράμματα πολιτιστικής κληρονομιάς χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών).
                     
                     
                        Η βάση αναφοράς προσδιορίστηκε ως ο τρέχων (στρογγυλοποιημένος) αριθμός διδακτορικών φοιτητών που ξεκινούν το πρόγραμμά τους κάθε χρόνο στην Ιταλία.
                     
                     
                     
                     
                     
                        το διδακτορικό θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει καλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων και να προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα· 
                        Β. Η διδακτορική διατριβή για τη Δημόσια Διοίκηση τηρεί το κανονιστικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης. Διδακτορικό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση μπορεί να προσφέρεται σε διάφορες κατηγορίες διδακτορικών που προσδιορίζονται από το CUN, Consiglio Universitario Nazionale (π.χ.. Νομικά,Οικονομικά και Στατιστική, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες), στον βαθμό που αποσκοπούν στην περαιτέρω εξειδίκευση του υποψηφίου να συμβάλει στην ανάπτυξη ενισχυμένων κρατικών συστημάτων.
                        γ) διδακτορικά για την πολιτιστική κληρονομιά θα προσχωρήσουν σε ένα πλαίσιο που θα καθοριστεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού (όπως αρχαιότητες, φιλολογία, λογοτεχνικές σπουδές, ιστορία της τέχνης και ιστορία, φιλοσοφία, παιδαγωγική και ψυχολογία, όπως προσδιορίζονται από τη CUN, το Consiglio Univerale).
                     
                  
               
                     
                        M4C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό
                     
                     
                        ·
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού  
                        
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        650 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                     
                        Έχουν εκπαιδευτεί τουλάχιστον 650 000 διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό
                     
                     
                     
                        Ολοκληρωμένη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση του σχολικού προσωπικού στην ψηφιακή μετάβαση (650 000 εκπαιδευτικοί, διευθυντικά στελέχη και διοικητικό προσωπικό, συνολικά καταρτισμένο).
                     
                  
               
                     
                        M4C1-14
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        70 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 70 000 εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν με το αναθεωρημένο σύστημα προσλήψεων
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούμενες υποτροφίες για την πρόσβαση των πανεπιστημίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        296 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        336 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 336 000 σπουδαστές που λαμβάνουν υποτροφίες αμείβονται.
                     
                     
                        Με το έργο αυτό, η ενσωμάτωση των πολιτικών συνεισφοράς με τις πολιτικές για την υποστήριξη των σπουδών επιδιώκεται μέσω:
                        — αύξηση της μέσης αξίας των υποτροφιών κατά 700 EUR·
                        — χρηματοδότηση υποτροφιών για μεγαλύτερο ποσοστό σπουδαστών.
                        
                  
               
                     
                        M4C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχολεία που έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα καθοδήγησης στους τομείς STEM το 2024/25
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 8 000 σχολεία που έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα καθοδήγησης STEM.
                     
                     
                        Τα έργα αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ψηφιοποίηση της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας STEM με στόχο την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, την παρακολούθηση και τη διάδοση πληροφοριών και δεδομένων (ανά φύλο), αρχής γενομένης από τα προσχολικά και τα δημοτικά σχολεία, έως την πρώτη και τη δεύτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έως τα τεχνικά και επαγγελματικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ετήσια μαθήματα γλωσσών και μεθοδολογίας που παρέχονται στους διδάσκοντες  
                        
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 1 000 ετήσια μαθήματα γλωσσών και μεθοδολογίας που παρέχονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς
                     
                  
               
                     
                        M4C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέες θέσεις που ενεργοποιούνται για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                     
                        264 480
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 264 480 νέες θέσεις για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών)
                     
                     
                     
                        Με το σχέδιο για την κατασκευή και την ανάπλαση νηπιαγωγείων, στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, με την ενίσχυση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας μηδέν έως έξι ετών.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, προσλήψεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι τάξεις μετατρέπονται σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα χάρη στο σχολείο 4.0
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                     
                  
                  
                     
                        100 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός αιθουσών τάξης που μεταμορφώθηκαν σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα στο σχέδιο «Σχολείο 4.0» 
                     
                     
                     
                        Η δράση θα μετατρέψει σχολικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας σε καινοτόμα, προσαρμόσιμα και ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα, συνδεδεμένα και ενσωματωμένα στις ψηφιακές τεχνολογίες, φυσικά και εικονικά. Η επένδυση θα φέρει όλες τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες διδασκαλίας (όπως οι συσκευές κωδικοποίησης και ρομποτικής, οι συσκευές εικονικής πραγματικότητας και οι προηγμένες ψηφιακές συσκευές για τη χωρίς αποκλεισμούς διδασκαλία) σε τουλάχιστον 100,000 αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        11 000
                     
                  
                  
                     
                        22 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση του αριθμού των σπουδαστών που εγγράφονται στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης ετησίως (100 %).
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική επίτευξη του στόχου θα εξαρτηθεί επίσης από την αύξηση του αριθμού του λειτουργικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης (+ 208 ΕΣΜ).
                        
                  
               
                     
                        M4C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δομές υποδοχής μαθητών πέραν του σχολικού χρόνου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                     
                        Τουλάχιστον 1 000 δομές που μπορούν να διευκολύνουν την παράταση του σχολικού χρόνου και το άνοιγμα των σχολείων στην επικράτεια πέραν των σχολικών ωρών: δημιουργία και αναβάθμιση κυλικείων με στόχο την αύξηση του αριθμού των δομών που διευκολύνουν την παράταση του σχολικού χρόνου και το άνοιγμα των σχολείων στην περιοχή πέραν των σχολικών ωρών. 
                        Λεπτομέρειες σχετικά με την εδαφική κατανομή και τον τύπο της διαθέσιμης δομής.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης της υποδομής για τον αθλητισμό στα σχολεία
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα τσίχλες που κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται πρέπει να χρησιμοποιούνται ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        230 400
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 230 400 τ.μ. κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το σχολείο
                     
                     
                     
                        Εθνικό μητρώο σχολικών κτιρίων και δεδομένα που προκύπτουν από την παρακολούθηση της GPU, η οποία ισχύει για το εθνικό τριετές πρόγραμμα
                     
                  
               
                     
                        M4C1-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέα διδακτορικά που απονέμονται για τρία έτη σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                     
                        0
                     
                     
                  
                  
                     
                     
                        500
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                     
                        Τουλάχιστον 500 νέα διδακτορικά που απονέμονται για τρία έτη σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση
                     
                     
                        Στόχος του σχεδίου είναι η επιλεξιμότητα και η καινοτομία των πανεπιστημιακών (και διδακτορικών) διαδρομών, με τους εξής τρόπους: ψηφιοποίηση· β) «κουλτούρα καινοτομίας»· διεθνοποίηση, με θέμα:
                        - ψηφιακή κατάρτιση ανοικτής πρόσβασης (T1) (T2)
                        - ενίσχυση του ρόλου των πανεπιστημίων (T3)
                        - ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας (Τ4) και (T5)
                     
                  
               
                     
                        M4C1-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο·
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σχολικής-πανεπιστημιακής μετάβασης
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        1 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 1 000 000 μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα μετάβασης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο
                     
                     
                     
                        Πρόκειται για μια μέση εκτίμηση των Ιταλού μαθητών που εγγράφηκαν στο 3ο, 4ο και 5ο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των επενδυτικών ετών. Το βασικό στοιχείο για την εκτίμηση αυτή είναι ο αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών και τα ποσοστά αποφοίτησης.
                     
                     
                        Ο αριθμός των σπουδαστών που θα εγγραφούν στον ενεργό προσανατολισμό θα παρακολουθείται από το MUR.
                     
                     
                     
                        Στόχος είναι τουλάχιστον 1 000 000 μαθητές κατά τα τελευταία δύο έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα μετάβασης από το σχολείο στο πανεπιστήμιο.
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Το χάσμα στο ποσοστό εγκατάλειψης κατά το έτος 2024 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        13,5
                     
                  
                  
                     
                        10,2
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του χάσματος στο ποσοστό εγκατάλειψης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να φθάσει τον μέσο όρο της ΕΕ για το 2019 (10,2 %)
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Ασφάλεια σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τ.μ. ανακαινισθέντων σχολικών κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 784 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αποκαθίστανται τουλάχιστον 2 784 000 τ.μ. σχολικών κτιρίων. Με το σχέδιο διαρθρωτικής και ενεργειακής ανασυγκρότησης των σχολικών κτιρίων, αναμένεται να αναπτυχθεί εκ νέου συνολική επιφάνεια 2 784 000 τ.μ. που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 2 100 σχολικά κτίρια.
                     
                  
               
            
                
            
            
            
               Ι.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικοί φορείς να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις στέγασης φοιτητών, με το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας να συνεισφέρει μέρος των εσόδων από τη μίσθωση για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας των δομών. Στόχος είναι να τριπλασιαστούν οι διαθέσιμες θέσεις για μαθητές εκτός σχολείου από 40 χιλιάδες έως πάνω από 100 χιλιάδες έως το 2026.
            
            
               Στόχος της προβλεπόμενης επένδυσης είναι να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση σε εγκαταστάσεις στέγασης, έτσι ώστε ένας λογικός αριθμός σπουδαστών να μπορεί να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον προτιμώμενο τομέα και τοποθεσία, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους. Στόχος της είναι να προστεθούν 65,500 καταλήψεις ύπνου στο σημερινό 40,000, μειώνοντας έτσι σημαντικά το χάσμα της Ιταλίας με τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των σπουδαστών που διαθέτουν εγκαταστάσεις στέγασης (18 % έναντι του σημερινού 3 % στην Ιταλία). Η επένδυση δεν περιλαμβάνει την προμήθεια λεβήτων φυσικού αερίου.
            
            
            
            
               Ι.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M4C1-27
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Η αναθεωρημένη νομοθεσία:
                        Τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών (νόμος 338/2000 και νομοθετικό διάταγμα 68/2012) προκειμένου:
                     
                     
                        1). Ενίσχυση της αναδιάρθρωσης και της ανακαίνισης των δομών αντί των νέων κτιρίων εκτός βιομηχανικών ζωνών (με μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, που επί του παρόντος ανέρχεται σε 50 %), με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα να διασφαλίζονται από τα υποβληθέντα έργα·
                     
                     
                     
                        2). Να απλουστεύσει, μεταξύ άλλων χάρη στην ψηφιοποίηση, την παρουσίαση και την επιλογή των έργων και, ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης·
                     
                     
                     
                        (3) προβλέπουν δια νόμου παρέκκλιση από τα κριτήρια που ορίζονται στον νόμο αριθ. 338/2000 όσον αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης που μπορεί να είναι
                     
                     
                        Χορηγήθηκαν.
                     
                     
                     
                        Θα εφαρμοστεί μεταρρύθμιση, με την εισαγωγή στο ιταλικό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της φοιτητικής στέγασης των ακόλουθων σημαντικών αλλαγών:
                     
                     
                        1. Άνοιγμα της συμμετοχής στη χρηματοδότηση και σε ιδιώτες επενδυτές (σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιγράφεται στην υλοποίηση), επιτρέποντας επίσης συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όπου το πανεπιστήμιο θα χρησιμοποιήσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη της οικονομικής ισορροπίας στις επενδύσεις σε ακίνητα για στέγαση σπουδαστών·
                     
                     
                        2. Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων με την εξασφάλιση της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος από το καθεστώς που ισχύει για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε εκείνο που ισχύει για την κοινωνική στέγαση, περιορίζοντας τη χρήση των νέων χώρων στέγασης για φοιτητικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, αλλά επιτρέποντας τη χρήση των δομών όταν δεν είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία των σπουδαστών. Αυτό, με τη σειρά του, θα συμβάλει στην παροχή ενός νέου φάσματος καταλυμάτων σε προσιτά μισθώματα·
                     
                     
                        3. Ρύθμιση της χρηματοδότησης καθώς και των πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων (π.χ. ίση μεταχείριση με την κοινωνική στέγαση) σχετικά με τη χρήση των νέων χώρων στέγασης για φοιτητές κατά τη διάρκεια του συνολικού επενδυτικού ορίζοντα και τη συμμόρφωση με το συμφωνηθέν ανώτατο όριο στα ενοίκια που χρεώνονται στους σπουδαστές ακόμη και μετά τη λήξη των ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης τα οποία συνεισφέρω στην ενεργοποίηση της επένδυσης από τους ιδιωτικούς φορείς·
                     
                     
                        4. Επανακαθορισμός των προτύπων για φοιτητικά καταλύματα, με τον επανακαθορισμό των νομικών απαιτήσεων σχετικά με τον κοινό χώρο ανά σπουδαστή που διατίθεται στα κτίρια σε αντάλλαγμα καλύτερα εξοπλισμένων (μονών) δωματίων.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-28
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέοι βρεφονηπιακοί καταυλισμοί σε φοιτητικές κατοικίες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        40 000
                     
                  
                  
                     
                        47 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Δημιουργήθηκαν και εκχωρήθηκαν τουλάχιστον 7 500 επιπλέον μονάδες καταλυμάτων ύπνου (κλιμακοστάσια) δυνάμει του νόμου 338/2000, όπως αναθεωρήθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-29
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τη στέγαση των σπουδαστών.
                     
                     
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει: (1) άνοιγμα της συμμετοχής στη χρηματοδότηση και σε ιδιώτες επενδυτές, επιτρέποντας επίσης συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όπου το πανεπιστήμιο θα κάνει χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη στήριξη της οικονομικής ισορροπίας σε επενδύσεις σε ακίνητα για στέγαση σπουδαστών· 2). Διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των ιδιωτικών επενδύσεων με την εξασφάλιση της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος από το καθεστώς που ισχύει για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες σε εκείνο που ισχύει για την κοινωνική στέγαση, περιορίζοντας τη χρήση των νέων χώρων στέγασης για φοιτητικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, αλλά επιτρέποντας τη χρήση των δομών όταν δεν είναι απαραίτητες για τη φιλοξενία των σπουδαστών· 3). Ρύθμιση της χρηματοδότησης καθώς και των πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων (όπως η ίση μεταχείριση με την κοινωνική στέγαση) σχετικά με τη χρήση των νέων χώρων στέγασης για φοιτητές κατά τη διάρκεια του συνολικού επενδυτικού ορίζοντα και τη συμμόρφωση με το συμφωνηθέν ανώτατο όριο στα ενοίκια που χρεώνονται στους σπουδαστές ακόμη και μετά τη λήξη των ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνεισφέρω στην ενεργοποίηση της επένδυσης από τους ιδιωτικούς φορείς· 4). Επανακαθορισμός των προτύπων για φοιτητικά καταλύματα, με τον επανακαθορισμό των νομικών απαιτήσεων σχετικά με τον κοινό χώρο ανά σπουδαστή που διατίθεται στα κτίρια σε αντάλλαγμα καλύτερα εξοπλισμένων (μονών) δωματίων.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-30
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδες καταλυμάτων σπουδαστών που δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το υφιστάμενο και το νέο νομοθετικό πρόγραμμα
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        47 500
                     
                     
                  
                  
                     
                        60 000
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργήθηκαν και εκχωρήθηκαν τουλάχιστον 60 000 επιπλέον μονάδες καταλυμάτων ύπνου (κλιμακοστάσια) σύμφωνα με τον υφιστάμενο (ν. 338/2000) και το νέο νομοθετικό καθεστώς (Μεταρρύθμιση 1.7:  Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών).
                     
                     
                     
                        Δημιουργήθηκαν και εκχωρήθηκαν τουλάχιστον 7 500 επιπλέον μονάδες καταλυμάτων ύπνου μέσω του νόμου 338/2000, όπως αναθεωρήθηκε έως το τέλος του 2021 [βασικό σενάριο 47 500]
                     
                  
               
         
         
            
            
            
            
               ΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 ΣΤΟΧΟΣ 2: Από την έρευνα στις επιχειρήσεις
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη στήριξη των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, στην προώθηση της καινοτομίας και της διάδοσης της τεχνολογίας, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Παρέχει στήριξη στο δημόσιο ερευνητικό σύστημα, τις δεξιότητες και την κινητικότητα των ερευνητών, καθώς και τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:  i) Βελτιωμένη επιστημονική βάση· ii) ισχυροί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και επιστημών (μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας· iii) Στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας (ιδίως ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις).
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην έρευνα και την καινοτομία και στην ποιότητα των υποδομών» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019), στην «προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020), στην «επικέντρωση των επενδύσεων στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στην έρευνα και την καινοτομία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2020). 
            
            
            
            
               ΙΑ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές.
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η παροχή νέων ευκαιριών στους νέους ερευνητές προκειμένου να παραμείνουν στην Ιταλία. Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων έως 2 100 νέων ερευνητών, σύμφωνα με το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και των ατομικών υποτροφιών Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) και της σφραγίδας αριστείας, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν μια αρχική εμπειρία ερευνητικής ευθύνης. Μέρος της συνεισφοράς συνδέεται με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ερευνητή που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης και μέρους της συνεισφοράς προορίζεται για σύντομες περιόδους κινητικότητας για ερευνητικές ή διδακτικές δραστηριότητες σε άλλες τοποθεσίες στην Ιταλία ή στο εξωτερικό.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  46
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  47
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  48
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  49
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 2.2: Συμπράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας — Ορίζων Ευρώπη
            
            
               Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, τα οποία προσδιορίζονται με ειδικές προσκλήσεις συμμετοχής σε ευρωπαϊκές συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Αυτές οι διακρατικές ερευνητικές πρωτοβουλίες μπορεί να αποτελέσουν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του R & I σε στρατηγικά ζητήματα για την ανάκαμψη της ιταλικής οικονομίας. Ειδικότερα, η στήριξη επικεντρώνεται στις ακόλουθες εταιρικές σχέσεις: i) υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, ii) βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, iii) καθαρή ενεργειακή μετάβαση· iv) Γαλάζιος Ωκεανός — Μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη και παραγωγική γαλάζια οικονομία· v) Καινοτόμες ΜΜΕ.
            
            
               Το μέτρο, που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης του MiSE, θα επιτρέψει τη συνέχιση των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SFS), καθιστώντας δυνατές τις συνέργειες μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης και των διαφόρων χρηματοδοτικών πηγών.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  50
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  51
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  52
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  53
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 3.3: Εισαγωγή καινοτόμων διδακτορικών διατριβών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καινοτομίας των επιχειρήσεων και προωθούν την πρόσληψη ερευνητών από εταιρείες
            
         
         
            
               Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, ιδίως όσον αφορά βασικούς τομείς τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, μέσω:
            
            
            
               ·Τη θέσπιση ειδικών διδακτορικών προγραμμάτων, με συμβολή και συμμετοχή επιχειρήσεων·
            
            
               ·Κίνητρα για τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν προσωρινούς νέους ερευνητές.
            
            
            
               Επιπλέον, προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενός κόμβου για την οικονομική εκμετάλλευση της έρευνας που παράγεται από βιομηχανικά διδακτορικά, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία τεχνοβλαστών.
            
            
               Συγκεκριμένα, το μέτρο, που υλοποιείται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR), προβλέπει τη δρομολόγηση 5 000 υποτροφιών διδακτορικού για 3 έτη, με ιδιωτική συγχρηματοδότηση και κίνητρα για την πρόσληψη 20 000 ερευνητικών αναθετόντων ή ερευνητών από εταιρείες. Τέλος, τα εν λόγω διδακτορικά προγράμματα θα αποτελέσουν αντικείμενο διεθνούς αξιολόγησης και σύγκρισης.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης του R & I για την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας
            
            
               Η μεταρρύθμιση υλοποιείται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR) και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE) με τη δημιουργία διυπουργικού διοικητικού συμβουλίου και την έκδοση δύο υπουργικών αποφάσεων: I) να αυξηθεί και να υποστηριχθεί η κινητικότητα (μέσω κινήτρων) ατόμων υψηλού επιπέδου (όπως: ερευνητές και διαχειριστές) μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών υποδομών και επιχειρήσεων, και ii) να απλουστευθεί η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων, iii) να μεταρρυθμιστεί η σταδιοδρομία των ερευνητών ώστε να αυξηθεί η εστίασή τους στις ερευνητικές δραστηριότητες. Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει σε μια πιο συστημική προσέγγιση των δραστηριοτήτων Ε & Α, πέρα από την τρέχουσα λογική της ανακατανομής των πόρων, ευνοώντας μια προσέγγιση επιμερισμού των πόρων και θα επικεντρωθεί στην απλούστευση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των κονδυλίων που προορίζονται για ερευνητικές δραστηριότητες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας σημαντικό αντίκτυπο μέσω της αποφυγής της διασποράς και του κατακερματισμού των προτεραιοτήτων, που υποστηρίζονται επίσης από την πρώτη συνιστώσα της αποστολής. Οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς (ΔΕΠ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο τόσο ως πιθανοί επικεφαλής έργων για εταιρικές σχέσεις, εθνικές εκστρατείες και εδαφικά οικοσυστήματα όσο και ως δυνητικοί συμμετέχοντες σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με το ταμείο PNR και το ταμείο υποδομών.
            
            
            
            
               ΙΑ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M4C2-1
                     
                  
                  
                     
                         Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Χορήγηση τουλάχιστον 300 υποτροφιών έρευνας σε σπουδαστές. Η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου θα λάβει επίσης υπόψη ότι
                     
                     
                        τουλάχιστον 300 νέοι ερευνητές έχουν συνάψει σύμβαση.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Συμπράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας — Ορίζων Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        Αριθμός έργων από εταιρείες που βραβεύθηκαν
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                  
                  
                     
                        205
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Θα ανατεθούν τουλάχιστον 205 σχέδια. Η διαδικασία επιλογής για την ανάθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        δέσμευση ότι η ψηφιακή συνεισφορά της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        δ) δέσμευση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Εισαγωγή καινοτόμων διδακτορικών διατριβών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καινοτομίας των επιχειρήσεων και προωθούν την πρόσληψη ερευνητών από εταιρείες
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποτροφιών καινοτόμων διδακτορικών διατριβών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        15 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Χορήγηση τουλάχιστον 15 000 υποτροφιών διδακτορικού.
                     
                     
                     
                        Οι κρίσιμες απαιτήσεις για τον προσδιορισμό καινοτόμων διδακτορικών ακολουθούν τις προηγούμενες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 1540 της 29/7/2016, όσον αφορά την εφαρμογή διαγωνισμού για καινοτόμα διδακτορικά με βιομηχανική συνείδηση.
                     
                     
                        Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        α) να καλύπτει τους επιστημονικούς και θεματικούς τομείς που συνάδουν με τις ανάγκες, από άποψη υψηλών προσόντων, της αγοράς εργασίας των περιφερειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα·
                     
                     
                        β) έχουν συνολική διάρκεια 3 ετών·
                     
                     
                        γ) προβλέπουν την υλοποίηση του συνόλου του κύκλου διδακτορικών σπουδών, κατάρτισης, έρευνας και αξιολόγησης, στο διοικητικό και επιχειρησιακό στρατηγείο του δικαιούχου πανεπιστημίου, που βρίσκεται στις περιοχές-στόχους του προγράμματος, με την επιφύλαξη των περιόδων σπουδών και έρευνας στην εταιρεία και στο εξωτερικό, οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες κατάρτισης και έρευνας στα γραφεία του προτεινόμενου θέματος·
                     
                     
                        δ) προβλέπουν περιόδους σπουδών και έρευνας στην εταιρεία από έξι (6) μήνες κατ’ ελάχιστο έως δεκαοκτώ (18) μήνες κατ’ ανώτατο όριο·
                     
                     
                        ε) προβλέπουν περιόδους σπουδών και έρευνας στο εξωτερικό από έξι (6) μήνες κατ’ ελάχιστο έως δεκαοκτώ (18) μήνες κατ’ ανώτατο όριο·
                     
                     
                        στ) να διασφαλίσει ότι ο διδακτορικός φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένες και ειδικές επιχειρησιακές και επιστημονικές δομές, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για δραστηριότητες σπουδών και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων (κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο του μαθήματος) επιστημονικών εργαστηρίων, βιβλιοθηκών, βάσεων δεδομένων κ.λπ.·
                     
                     
                        ζ) προβλέπουν την υλοποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της γλωσσικής και της πληροφορικής, τη διαχείριση της έρευνας και τη γνώση των ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών συστημάτων, την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διανοητικής ιδιοκτησίας·
                     
                     
                        η) να προβλέπει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στον καθορισμό του κύκλου μαθημάτων κατάρτισης και στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο·
                     
                     
                        θ) διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις οριζόντιες αρχές (περιβαλλοντική βιωσιμότητα· βιώσιμη ανάπτυξη· των ίσων ευκαιριών και της μη εισαγωγής διακρίσεων, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία).
                     
                     
                     
                        Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης της Ε & Α για την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων σχετικά με την απλούστευση και την κινητικότητα R & D που συνδέονται με το κοινό ταμείο χρηματοδότησης.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος του διατάγματος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τα υπουργικά διατάγματα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
                     
                     
                        i) μετάβαση σε μια πιο συστημική προσέγγιση των δραστηριοτήτων Ε & Α μέσω ενός νέου απλουστευμένου μοντέλου που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο μέσω της αποφυγής της διασποράς και του κατακερματισμού των προτεραιοτήτων· ii) μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την αύξηση της κινητικότητας υψηλών προσωπικοτήτων (όπως ερευνητές και διευθυντικά στελέχη) μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών υποδομών και επιχειρήσεων· iii) απλούστευση της διαχείρισης των πόρων· iv) μεταρρύθμιση της σταδιοδρομίας των ερευνητών ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ερευνητικές δραστηριότητες.
                     
                  
               
               ΙΑ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
               Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)
            
            
               Σκοπός του Ταμείου είναι να ενισχύσει τη στήριξη της επιστημονικής έρευνας που προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) 2021-2027, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή στρατηγικών γραμμών στον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης του ΕΠΜ αντικατοπτρίζουν τις έξι ομάδες του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 2021-2027: i) υγεία· ii) τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη δημιουργικότητα, τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, την κοινωνία της κοινωνικής ένταξης· iii) την ασφάλεια των κοινωνικών συστημάτων· iv) ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία, αεροδιαστημική· v) κλίμα, ενέργεια, βιώσιμη κινητικότητα· vi) τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία, περιβάλλον.
            
         
         
            
               Τα ερευνητικά έργα μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN) χρηματοδοτούνται επίσης για τρία έτη, τα οποία, λόγω της πολυπλοκότητας και της φύσης τους, απαιτούν τη συνεργασία ερευνητικών μονάδων που ανήκουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς (όπως το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας). Τα χρηματοδοτούμενα έργα επιλέγονται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας με βάση την ποιότητα του επιστημονικού προφίλ των υπευθύνων, καθώς και την πρωτοτυπία, τη μεθοδολογική καταλληλότητα, τον αντίκτυπο και τη σκοπιμότητα του ερευνητικού σχεδίου. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες θα τονώσουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με γνώμονα την έρευνα προς την έρευνα αιχμής και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.
            
            
               Η επένδυση αναμένεται να χρηματοδοτήσει, έως το 2026, 5 350 έργα.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  54
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  55
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  56
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  57
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
               Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας 
            
            
            
               Όταν σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές ομότιμες χώρες, η χαμηλή παραγωγή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνοβλαστών του ιταλικού ερευνητικού και πανεπιστημιακού συστήματος φαίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη
                  58
               . Αυτό οφείλεται σε ορισμένες διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ο κυρίαρχος ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην εθνική οικονομία, οι μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά το εισόδημα και την παραγωγικότητα και η χαμηλή ικανότητα σύνδεσης των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. 
            
            
               Στόχος της επένδυσης είναι η χρηματοδότηση έως και 15 σημαντικών προγραμμάτων βασικής έρευνας που υλοποιούνται από εκτεταμένα δίκτυα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η επένδυση ευθυγραμμίζεται με έναν από τους στόχους των καταστάσεων ονομάτων επιβατών (PNR) για την προώθηση θετικών αλλαγών μέσω της μόχλευσης της βασικής έρευνας. Θα διεξάγονται ειδικές διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών για κάθε πρόγραμμα με στόχο τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τη διευκόλυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων σε εδάφη, εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις. 
            
            
               Οι επενδύσεις αναμένεται να ενισχύσουν τις εθνικές τεχνολογικές αλυσίδες και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους σε στρατηγικές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Πιθανά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα: βιώσιμη κινητικότητα (βιώσιμοι συσσωρευτές, υλικά, εφοδιαστική κ.λπ.), οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι υπεραγωγοί, η παρακολούθηση και πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, η κυκλική οικονομία στη βιομηχανία μόδας, η βιομηχανική συμβίωση, ο οικολογικός σχεδιασμός και ο οικολογικός σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα, η διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση και η ανακύκλωση, η βιοποικιλότητα, οι διαδικασίες πράσινης παραγωγής, τα αυτοοδηγούμενα οχήματα, τα εμβόλια, οι βιοαντιδραστήρες, οι νέες πρώτες ύλες, η διαχείριση των υδάτων και η πολιτιστική κληρονομιά για τη διατήρηση των υδάτινων πόρων.  Κάθε πρόγραμμα αναμένεται να προωθήσει τη συγκέντρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων γύρω από μεγάλους ιδιωτικούς φορείς και δημόσια ερευνητικά κέντρα και να ενθαρρύνει συνεργατικές και συμπληρωματικές ερευνητικές δραστηριότητες. Τα έργα R & D θα περιλαμβάνουν επενδύσεις τόσο σε ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και σε ανάπτυξη βασικής έρευνας για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. 
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης26· ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς27· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες28 και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας29· και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
            
            
            
               Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών Ε & D» για ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
            
            
               Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της δημιουργίας εθνικών ερευνητικών κέντρων, τα οποία επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και είναι σε θέση να επιτύχουν ένα κρίσιμο όριο ικανότητας έρευνας και καινοτομίας μέσω της συνεργασίας πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει ανταγωνιστικών προσκλήσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εθνικές κοινοπραξίες με επικεφαλής συντονιστή, λαμβανομένης επίσης υπόψη της προηγούμενης χαρτογράφησης.
            
            
               Τα βασικά στοιχεία κάθε εθνικού κέντρου θα είναι α) η δημιουργία και η ανανέωση των σχετικών ερευνητικών εγκαταστάσεων β) η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση και την υλοποίηση ερευνητικών έργων γ) η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και δευτερογενών γενεών. Η επιλογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών προσκλήσεων, η πρώτη εκ των οποίων θα δρομολογηθεί έως τις αρχές του 2022. Η επιλογή μεταξύ των προτάσεων συμμετοχής στις προσκλήσεις γίνεται κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  59
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  60
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  61
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  62
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
               Επένδυση 1.5: Δημιουργία και ενίσχυση των «οικοσυστημάτων καινοτομίας για την αειφορία», δημιουργία «εδαφικών ηγετών της Ε & D».
            
            
               Το μέτρο, που υλοποιείται από το MUR, θα χρηματοδοτήσει έως το 2026 «εδαφικά δείγματα R & I» (υφιστάμενα ή νέα), τα οποία θα επιλεγούν βάσει ειδικών ανταγωνιστικών διαδικασιών, με έμφαση στην ικανότητα προώθησης έργων κοινωνικής βιωσιμότητας. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) καινοτόμες δραστηριότητες κατάρτισης που διεξάγονται σε συνέργεια μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και αποσκοπούν στη μείωση της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και των δεξιοτήτων που παρέχουν τα πανεπιστήμια, καθώς και τα βιομηχανικά διδακτορικά διπλώματα· β) ερευνητικές δραστηριότητες ή/και ερευνητικές υποδομές που διεξάγονται από κοινού από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην επικράτεια· γ) στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων· δ) συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα καινοτομίας και βιωσιμότητας.
            
            
               Τα προς χρηματοδότηση έργα επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: i) την επιστημονική και τεχνική ποιότητα και τη συνέπειά της με τον εδαφικό προσανατολισμό· ii) την αποτελεσματική ικανότητα ενθάρρυνσης των καινοτόμων ικανοτήτων των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ· iii) ικανότητα δημιουργίας εθνικών και διεθνών σχέσεων με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και κορυφαίες εταιρείες· iv) αποτελεσματική ικανότητα συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  63
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  64
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  65
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  66
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)
            
         
         
            
               Στόχος του μέτρου είναι η συμπλήρωση του υφιστάμενου ταμείου ΣΕΚΕΕ, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 232 του νόμου για τον προϋπολογισμό του 2020, με πρόσθετους πόρους.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  67
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  68
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  69
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  70
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
            
            
               Στόχος του μέτρου, που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης MiSE, είναι να στηρίξει, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασίας αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού, ένα δίκτυο εξήντα κέντρων (κέντρα ικανοτήτων, κόμβος ψηφιακής καινοτομίας, κέντρα ψηφιακής καινοτομίας) που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη έργων, την παροχή προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών σε εταιρείες και καινοτόμες και επιλέξιμες υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας. Στόχος της διαδικασίας απλούστευσης και εξορθολογισμού των κέντρων που επιδιώκει το μέτρο είναι η αύξηση των προηγμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις, εστιάζοντας σε τεχνολογίες και ειδικότητες αιχμής στον τομέα της μεταποίησης. 
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  71
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  72
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  73
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  74
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
            
               Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας
            
            
               Στόχος του ταμείου είναι να διευκολύνει την όσμωση μεταξύ των επιστημονικών γνώσεων που παράγονται σε ερευνητικές υποδομές υψηλής ποιότητας και του οικονομικού τομέα, προωθώντας την καινοτομία. Για τον σκοπό αυτό, το μέτρο, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας του MUR, στηρίζει τη δημιουργία υποδομών έρευνας και καινοτομίας που συνδέουν τη βιομηχανία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Ταμείο Κατασκευών και Ερευνητικών Υποδομών στηρίζει τη δημιουργία ή την ενίσχυση, σε ανταγωνιστική βάση, ερευνητικών υποδομών ευρωπαϊκής σημασίας και ειδικών υποδομών καινοτομίας, προωθώντας τον συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
            
            
               Ειδικότερα, το μέτρο χρηματοδοτεί έως και 30 έργα υποδομής (υφιστάμενα ή πρόσφατα χρηματοδοτούμενα) με έναν διαχειριστή έρευνας για κάθε υποδομή.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  75
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  76
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  77
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  78
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επένδυση 3.2: Χρηματοδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων
            
            
               Το μέτρο προορίζεται να συμπληρώσει τους πόρους του εθνικού ταμείου καινοτομίας, του μέσου που διαχειρίζεται η Cassa Depositi e Prestiti για τη στήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ιταλία. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE), θα είναι δυνατή η διεύρυνση του φάσματος των καινοτόμων εταιρειών που επωφελούνται από το Ταμείο, με τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και προστιθέμενη αξία τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και στην εθνική οικονομία. Το μέτρο θα στηρίξει 250 καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους 700 εκατ. EUR. 
            
            
               Οι ανωτέρω παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις επενδυτικές πολιτικές σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (2021/C58/01).
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο συμμορφώνεται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), η νομική συμφωνία και η επακόλουθη επενδυτική πολιτική του χρηματοδοτικού μέσου, 
            
            
               I)να απαιτήσει την εφαρμογή των τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU· και
            
            
               II)να εξαιρεθεί από την επιλεξιμότητα ο ακόλουθος κατάλογος δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων: i) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  79
               · ii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  80
               · iii) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  81
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  82
               · και iv) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον· και
            
            
               III)να απαιτήσει την επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των έργων με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία από την Cassa Depositi e Prestiti για όλες τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας.
            
         
         
            
            
                
            
            
            
               ΙΑ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M4C2-5
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητικών έργων που βραβεύτηκαν
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        3150
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση τουλάχιστον 3 150 ερευνητικών σχεδίων Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του εθνικού ερευνητικού προγράμματος που απονέμονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς.
                     
                     
                     
                        Οι ερευνητικές προτεραιότητες που εξετάζονται με το Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale αφορούν τους έξι κύριους τομείς παρέμβασης του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας.
                     
                     
                     
                        Τα έργα Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale αποτελούν προτάσεις από τη βάση προς την κορυφή και προσανατολισμένες στην περιέργεια. Η παρακολούθηση της κατανομής των χρηματοδοτούμενων έργων μεταξύ των τομέων παρέμβασης του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας διασφαλίζει την ίση κατανομή των ερευνητικών προσπαθειών και κονδυλίων.
                     
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός βραβευθέντων έργων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        3150
                     
                  
                  
                     
                        5350
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση τουλάχιστον 5 350 ερευνητικών σχεδίων Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες του εθνικού ερευνητικού προγράμματος που απονέμονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς.
                     
                     
                     
                        Οι ερευνητικές προτεραιότητες που εξετάζονται με το Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale αφορούν τους έξι κύριους τομείς παρέμβασης του εθνικού ερευνητικού προγράμματος PNR.
                     
                     
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)·
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        900
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Απονομή τουλάχιστον 900 νέων ερευνητών ορισμένου χρόνου.
                     
                     
                     
                        Οι προσλαμβανόμενοι ερευνητές επικεντρώνονται στις προτεραιότητες που συνάδουν με τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN) που ασχολούνται με τους έξι σημαντικούς τομείς παρέμβασης του εθνικού ερευνητικού προγράμματος (PNR) που αντικατοπτρίζουν τις έξι ομάδες του ευρωπαϊκού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία 2021-2027: i) υγεία· ii) ανθρωπιστικός πολιτισμός, δημιουργικότητα, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, κοινωνία ένταξης· iii) την ασφάλεια των κοινωνικών συστημάτων· iv) ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία, αεροδιαστημική· v) κλίμα, ενέργεια, βιώσιμη κινητικότητα· vi) τρόφιμα, βιοοικονομία, βιοποικιλότητα, γεωργία, περιβάλλον.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-8
                     
                  
                  
                     
                        - Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται για καθεμία από τις σχεδιαζόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που υπογράφονται μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 100 νέοι ερευνητές ορισμένου χρόνου προσλήφθηκαν για καθεμία από τις σχεδιαζόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που υπογράφονται μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (1.3)·
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται από το ποσοστό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που ανατίθενται σε ερευνήτριες: τουλάχιστον 40 %.
                     
                     
                     
                        Τα σχέδια επιλέγονται βάσει ανταγωνιστικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν i) την τήρηση των στόχων και των προτεραιοτήτων PNR (Piano Nazionale di Ricerca)· ii) τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για τον συνδυασμό του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας -TRL με το επίπεδο κοινωνιακής ετοιμότητας — SRL·
                     
                     
                     
                        Επιπλέον, καθορίζονται ειδικά κριτήρια επιλογής ώστε να διασφαλίζεται i) η ισορροπία των εμπλεκόμενων εδαφών (με την προώθηση της συμμετοχής φορέων από διαφορετικές περιφέρειες και διαφορετικές ζώνες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Νότου και των Νήσων), ii) η συμμετοχή τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ιδιαίτερη προσοχή στις νεότερες (λιγότερο από πέντε έτη από την ίδρυσή τους) και τις καινοτόμες.
                     
                     
                     
                        Η πρόσκληση υποβολής προγραμμάτων, καθώς και η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 42 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        γ) δέσμευση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                     
                     
                        Τέλος, η πρόσκληση υποβολής έργων, καθώς και η διαδικασία επιλογής, απαιτούν στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην περιοχή.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών Ε & D» για ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στις ερευνητικές δομές και δημιουργία «εθνικών ηγετών Ε & D» για επιλεγμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων για τη δημιουργία εθνικών επικεφαλής Ε & Α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Οι όροι της πρόσκλησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
                     
                     
                        κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 36 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        δέσμευση ότι η ψηφιακή συνεισφορά της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        δ) δέσμευση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                     
                     
                     
                        Θα ανατεθούν τουλάχιστον πέντε συμβάσεις για τη δημιουργία «εθνικών ηγετών Ε & D»
                     
                     
                        Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        -
                              Προηγμένη προσομοίωση και ανάλυση και διαχείριση μαζικών δεδομένων
                     
                     
                        -
                              Προηγμένο περιβάλλον και ενεργειακές τεχνολογίες
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες κβαντικών και προηγμένων υλικών, φωτονική και οπτοηλεκτρονική
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες για την υγεία (Biopharma Technologies)
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες για τη γεωργία και τα τρόφιμα (Agri-Tech)
                     
                     
                        -
                              Βιώσιμη κινητικότητα
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην πολιτιστική κληρονομιά
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες για τη βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
                     
                     
                        -
                              Τεχνολογίες για βιομηχανική ψηφιακή μετάβαση — Βιομηχανία 4.0
                     
                  
               
                     
                        M4C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον προσδιορισμό των εθνικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των έργων για τα μικροηλεκτρονικά ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Τα έργα ΣΕΚΕΕ που θα υποστηριχθούν αναμένεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με το στάδιο πραγματικής προόδου των εθνικών διαδικασιών ΣΕΚΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη και το στάδιο προόδου της διαδικασίας κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων.
                     
                     
                        Το επιλεγέν ΣΕΚΕΕ αφορά συγκεκριμένους βιομηχανικούς καινοτόμους τομείς σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας που έχουν ήδη προσδιοριστεί.
                     
                     
                        Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τόσο τα ήδη εγκεκριμένα όσο και τα μελλοντικά ΣΕΚΕΕ, όπως το υπολογιστικό νέφος, η υγεία, τα υλικά σειράς και η κυβερνοασφάλεια.
                     
                     
                        Οι όροι της πρόσκλησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
                     
                     
                        α) κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                        β) δέσμευση ότι η συνεισφορά της επένδυσης για το κλίμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                        δέσμευση ότι η ψηφιακή συνεισφορά της επένδυσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 60 % του συνολικού κόστους της επένδυσης που υποστηρίζεται από την RRF.
                     
                     
                     
                        ΔΕΣΜΕΥΣΗ για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου στο μέσον της ζωής του προγράμματος και στο τέλος του.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της εθνικής νομικής πράξης για τη χορήγηση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες στο έργο.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη της εθνικής νομοθετικής πράξης που αναφέρει την έναρξη ισχύος της πράξης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ο εθνικός νόμος ορίζει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την υποβολή των έργων, καθώς και τις απαιτήσεις πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων.
                     
                     
                     
                        .
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε έργα ΣΕΚΕΕ οριστικοποιείται έως τις 30/06/2023
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση του καταλόγου συμμετεχόντων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες που γίνονται δεκτοί και συμμετέχουν στα έργα ΣΕΚΕΕ, μετά τις επαληθεύσεις και τις αξιολογήσεις των υποβληθέντων έργων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές περιβαλλοντικές οδηγίες.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός νέων κόμβων που πρόκειται να δημιουργηθούν
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας 42 νέων κόμβων
                     
                     
                        Η επένδυση επικεντρώνεται σε δύο τύπους κόμβων:
                     
                     
                        -Κέντρα ικανοτήτων
                     
                     
                        -Δίκτυο επιτόπιων κόμβων καινοτομίας
                     
                     
                     
                        Τα κέντρα ικανοτήτων είναι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επιλέγονται σύμφωνα με την ικανότητα παροχής καινοτόμων και αποτελεσματικών εργαλείων για την εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων όσον αφορά τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τα επιχειρηματικά μοντέλα.
                     
                     
                        Οι εταίροι πρέπει να είναι ιδρύματα όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κορυφαίες τεχνολογικές ιδιωτικές εταιρείες.
                     
                     
                        Τα νέα κέντρα χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις αναδυόμενες ανάγκες συγκεκριμένων τομέων ή οικοσυστημάτων καινοτομίας. Το δίκτυο επιτόπιων κόμβων καινοτομίας παρέχει υπηρεσίες όπως:  ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, τεχνολογική διαμεσολάβηση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τεχνολογική καινοτομία, τεχνικό έλεγχο και κλίνες δοκιμών.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκταμίευση οικονομικής αξίας 600 000 000 EUR.
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ΕΥΡΩ
                     
                  
                  
                     
                        140 000 000
                     
                  
                  
                     
                        600 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        -
                     
                     
                        Τα κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας παρέχουν στις επιχειρήσεις υπηρεσίες για ποσό πόρων ύψους τουλάχιστον 600 000 000 EUR (σχεδόν διπλάσιο της ληφθείσας χρηματοδότησης, λόγω του μηχανισμού συγχρηματοδότησης).
                     
                     
                        Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        -i) Δοκιμή πριν την επένδυση, ii) κατάρτιση· iii) πρόσβαση στη χρηματοδότηση· iv) στήριξη της ανάπτυξης έργων καινοτομίας (TRL άνω των 5)· v) τεχνολογική μεσιτεία vi) ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        950
                     
                  
                  
                     
                        4500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 4 500 ΜΜΕ λαμβάνουν στήριξη μέσω της παροχής υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:
                     
                     
                        i) Δοκιμή πριν την επένδυση, ii) κατάρτιση· iii) πρόσβαση στη χρηματοδότηση· iv) στήριξη της ανάπτυξης έργων καινοτομίας (TRL άνω των 5)· v) τεχνολογική μεσιτεία vi) ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.
                     
                     
                        Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία, κάθε ΜΜΕ αναμένεται να λάβει υπηρεσίες ύψους 130 000 EUR, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χρηματοδοτούμενων υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 30 υποδομές που χρηματοδοτούνται για το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας.
                           Η υποδομή καινοτομίας περιλαμβάνει υποδομές πολλαπλών χρήσεων ικανές να καλύψουν τουλάχιστον τρία θεματικά πεδία, όπως: I) κβαντικά, ii) προηγμένα υλικά, iii) φωτονική, iv) βιοεπιστήμες, v) τεχνητή νοημοσύνη, vi) ενεργειακή μετάβαση.
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την πρόσληψη τουλάχιστον 30 διαχειριστών έρευνας για το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας· Επενδύσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για τα σχέδια που αφορούν: ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                        Οι προτάσεις επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ηγετική θέση στην επιστήμη/τεχνολογία/καινοτομία, το δυναμικό καινοτομίας τους (τόσο από την άποψη της ανοικτής καινοτομίας/ανοικτών δεδομένων όσο και των ιδιοταγών εξελίξεων), τη συμμόρφωσή τους με τους θεματικούς τομείς ή για καινοτόμες ανατρεπτικές εξελίξεις, τα σχέδια μεταγραφής και καινοτομίας τους, τη στήριξη από τη βιομηχανία ως εταίρο για ανοικτή καινοτομία και/ή ως χρήστες, την ισχύ των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ανάπτυξης, τη δημιουργία ΔΙ, σαφείς κανόνες για τη διάκριση των ανοικτών και προστατευόμενων σχεδίων παραγωγής και αδειοδότησης, την ικανότητά τους να αναπτύσσουν και να φιλοξενούν βιομηχανικά διδακτορικά, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις ή άλλους τύπους ταμείων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης.
                     
                     
                        Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση του DNSH και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην περιοχή.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Δημιουργία και ενίσχυση των «οικοσυστημάτων καινοτομίας για την αειφορία», οικοδόμηση «εδαφικών ηγετών της Ε & D»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν οικοσυστήματα καινοτομίας·
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                        Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση του DNSH και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην περιοχή.
                     
                     
                        Τα εθνικά κέντρα (ΕΣΕ) δημιουργούνται κατόπιν ανταγωνιστικής πρόσκλησης με τη συγχώνευση υφιστάμενων παγκοσμίως κορυφαίων εργαστηρίων που υπάρχουν ήδη σε πανεπιστήμια και δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, καθώς και με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων υποδομών.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών Ε & D» για ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν εθνικούς επικεφαλής Ε & Α για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης των συμβάσεων στα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «δεν βλάπτουν σημαντικά» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                        Τα έργα επιλέγονται για το 30 % των πόρων ως παρεμβάσεις «Διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με επίκεντρο την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (IF022), και για το 15 % των πόρων ως παρεμβάσεις «Διαδικασία έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων με επίκεντρο την κυκλική οικονομία» (IF023).
                     
                     
                     
                        Τα έργα αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα, τη συνάρθρωση από άλλες πηγές (όπως περιφερειακά ταμεία), τη συμμετοχή του παραγωγικού τομέα, την ποιότητα των εταίρων και τον αντίκτυπο στην κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα που θα χρηματοδοτηθούν ως οικοσυστήματα καινοτομίας. Η διαδικασία επιλογής απαιτεί αξιολόγηση του DNSH και, κατά περίπτωση, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) σε περίπτωση που το έργο αναμένεται να έχει συνεπή αντίκτυπο στην περιοχή.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Χρηματοδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης ΤΠ και του εταίρου υλοποίησης Cassa Depositi e Prestiti (CDP) για τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου
                     
                  
                  
                     
                        Η συμφωνία υπογράφεται από την ιταλική κυβέρνηση και το Cassa Depositi e Prestiti
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πολιτική/στρατηγική του χρηματοδοτικού μέσου είναι τα εξής:
                     
                     
                        -
                              Επενδυτικοί στόχοι (μέγεθος ταμείου, αριθμός πράξεων, ποσά προς στήριξη διαχρονικά διαφοροποιημένα ανά δικαιούχο, όπως ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης/μεγάλες επιχειρήσεις)
                     
                     
                        -
                              Πεδίο εφαρμογής και επιλέξιμοι δικαιούχοι
                     
                     
                        -
                              Επιλέξιμοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και διαδικασία επιλογής
                     
                     
                        -
                              Είδος παρεχόμενης στήριξης (όπως εγγυήσεις, δάνεια, ίδια κεφάλαια και οιονεί ίδια κεφάλαια)
                     
                     
                        -
                              Στοχευμένος κίνδυνος/αποδόσεις για κάθε είδος επενδυτή
                     
                     
                        -
                              Πολιτική κινδύνου και πολιτική για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
                     
                     
                        -
                              Διακυβέρνηση (εταίροι, διαχειριστές κεφαλαίων, Συμβούλιο, Επιτροπή Επενδύσεων, ρόλος και αρμοδιότητες)
                     
                     
                        -
                              Διαφοροποίηση και όρια συγκέντρωσης
                     
                     
                        -
                              Πολιτική ιδίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής εξόδου για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου
                     
                     
                        -
                              DNSH και πολιτική ελέγχου βιωσιμότητας και κατάλογος αποκλεισμού
                     
                     
                        -
                              Δανειοδοτική πολιτική για επενδύσεις χρέους, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγυήσεων και εξασφαλίσεων
                     
                     
                        -
                              Χρονοδιάγραμμα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την εφαρμογή
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Χρηματοδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        i) Ανάθεση τουλάχιστον 250 ΜΜΕ και σχεδίων εκκίνησης μέσω της πρωτοβουλίας για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων
                     
                     
                        Υποθέσεις που βασίζονται σε μέση επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ίση με 1 200 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        ii) Τουλάχιστον 20 εταιρείες λαμβάνουν στήριξη μέσω του μοντέλου ΣΕΚΕΕ·
                     
                     
                        Η εκτίμηση των τιμών-στόχων βασίζεται στις μεθόδους λειτουργίας των έργων IPCEI που ενεργοποιήθηκαν στην Ιταλία (μικροηλεκτρονική 1, συσσωρευτές 1, συσσωρευτές 2).
                     
                  
               
            
            
            
            
               ΙΒ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Πολιτική σε θέματα απασχόλησης
            
            
            
               Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εισάγουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και της επαγγελματικής κατάρτισης. Η ενίσχυση των ΕΠΑΕ και η βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσής τους στους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους ιδιωτικούς φορείς, αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Επιπλέον, τα μέτρα αυτής της συνιστώσας αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών τρωτών σημείων σε κλυδωνισμούς, ιδίως με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλες τις μορφές και τους τομείς της, με τη θέσπιση αποτελεσματικότερων κυρώσεων παράλληλα με ισχυρότερα κίνητρα για νόμιμη εργασία. Επιπλέον, η συνιστώσα αυτή προωθεί την ισότητα των φύλων (ίση αμοιβή) μέσω του συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων. Επενδύει επίσης στους νέους αυξάνοντας την ποσότητα και την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης, για παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας.
            
            
               Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλύπτονται από την ειδική ανά χώρα σύσταση 2 για την αγορά εργασίας του 2020, με την οποία καλείται η Ιταλία «να μετριάσει τον αντίκτυπο της κρίσης στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω [...] ενεργού στήριξης της απασχόλησης», την ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2020 για τη «στήριξη των δεξιοτήτων (...) συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών», την ειδική ανά χώρα σύσταση 2 του 2019 για την «εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, τη διασφάλιση ότι οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές πολιτικές (...) απευθύνονται κυρίως στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες». Στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας», και την ειδική ανά χώρα σύσταση του 2019 του 2 για την «προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων».
            
            
                
            
            
               ΙΒ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1 — Ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ) και επαγγελματική κατάρτιση 
            
            
               Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η προώθηση ενός αποτελεσματικότερου ενεργού συστήματος αγοράς εργασίας με την παροχή ειδικών υπηρεσιών απασχόλησης και εξατομικευμένων σχεδίων ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας. Η δημιουργία εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) θα καταστήσει δυνατή την παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών στους ανέργους, ενισχύοντας έτσι τις οδούς ενεργοποίησης. Το πρόγραμμα ΚΛ συνοδεύεται από το εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες και τον καθορισμό των εθνικών βασικών επιπέδων των μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης. Το σύστημα ΕΕΚ στην Ιταλία ενισχύεται με την προώθηση ενός εδαφικού δικτύου υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και με την ανάπτυξη ενός συστήματος διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμων διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. 
            
            
            
               Επενδύσεις 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
            
         
         
            
               Στόχος της επένδυσης αυτής είναι να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές, την ανάπτυξη περιφερειακών παρατηρητηρίων της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ περιφερειακών και εθνικών συστημάτων πληροφοριών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων κατάρτισης για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των συμβούλων σε θέματα εργασίας. Το μέτρο προέβλεπε επίσης τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιεχομένων και των διαύλων επικοινωνίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2 — Εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της εργασιακής εκμετάλλευσης (Caporalato) και άλλων μορφών παράτυπης εργασίας. Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει: I) θέσπιση άμεσων και έμμεσων μέτρων για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία, εξασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της λειτουργίας στη δηλωθείσα οικονομία υπερτερούν του κόστους εργασίας στην αδήλωτη οικονομία. (II) Ενίσχυση της ικανότητας επιθεώρησης της Εθνικής Επιθεώρησης Εργασίας. III) βελτίωση της παραγωγής, της συλλογής και της έγκαιρης διανομής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία· IV) Στήριξη της διαδικασίας μετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε κανονική εργασία, υποστήριξη της θέσπισης αποτρεπτικών μέτρων και κινήτρων για τακτική εργασία. V) Εκπόνηση εκστρατειών επικοινωνίας, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. V) Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
            
            
            
               Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή και επιβολή του εθνικού συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων για την προώθηση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας καθώς και στις επιχειρηματικές διαδικασίες και, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γυναικών όσον αφορά την ποιότητα, τις αποδοχές και τη χειραφέτηση των γυναικών.
            
            
            
               Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη των νέων και των ενηλίκων χωρίς δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της αύξησης του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στην τυπική εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του διττού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας. Η επένδυση αυτή θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνέργειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και στην τόνωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της απόκτησης νέων ικανοτήτων, σύμφωνα με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, με τη μάθηση κατά την εργασία. Συμβάλλει στον I) εκσυγχρονισμό του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, ευνοώντας τη δημιουργία μάθησης στον χώρο εργασίας και ενισχύοντας τον διάλογο με τις επιχειρήσεις. II) ενίσχυση της χρηματοδότησης για την παροχή κατάρτισης σε περιθωριοποιημένες περιοχές. III) Δημιουργία μιας ισχυρής και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνησης που θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. 
            
            
            
               Επένδυση 4 — Ενίσχυση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η ενίσχυση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, η αύξηση του αριθμού των νέων που συμμετέχουν σε μη τυπική μάθηση και η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων και της κοινωνικής συνοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
            
            
            
               ΙΒ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C1-1 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της διυπουργικής απόφασης για τη θέσπιση εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) και της διυπουργικής απόφασης για τη θέσπιση εθνικού σχεδίου για νέες δεξιότητες
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη στα διυπουργικά διατάγματα που αναφέρει την έναρξη ισχύος των δύο διυπουργικών αποφάσεων, μετά από συμφωνίες στη διάσκεψη κρατικών-περιφερειών για το πρόγραμμα GOL και το εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Οι πράξεις για την GOL πρέπει κατ’ ελάχιστον: i) να καθορίσει τα ουσιώδη στοιχεία και τα πρότυπά τους των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης δεξιοτήτων, των εξατομικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, της καθοδήγησης και της επαγγελματικής καθοδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης σύμφωνα με κοινά και ενιαία πρότυπα σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, (ii) να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης που παρέχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) συνάδουν πλήρως με το εθνικό σχέδιο για νέες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, (iii) να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στοχεύουν στις ανάγκες των περισσότερων αποδεκτών (iv) να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) στοχεύουν κατά προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους· v) να θέσει ως στόχο τουλάχιστον το 25 % των δικαιούχων των προγραμμάτων εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων ως αποδεκτών σχετικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και με προτεραιότητα για τους πλέον ευάλωτους· vi) να θεσπίσουν νέους μηχανισμούς που ενισχύουν και καθιστούν διαρθρωτική τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προσδιορισμό των σχετικών αναγκών σε δεξιότητες και την προσφορά θέσεων εργασίας. Το διάταγμα ορίζει ότι οι αποδέκτες των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων εντός 4 μηνών από τη στιγμή κατά την οποία ωριμάζουν το δικαίωμα σε δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Οι πράξεις για το εθνικό σχέδιο νέων δεξιοτήτων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον: i) καθορίζει κοινά πρότυπα και βασικά επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ii) στοχεύει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους ανέργους και τα άτομα με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και την ενθάρρυνση της διά βίου μάθησης. iii) τον προσδιορισμό δεξιοτήτων και συναφών προτύπων με βάση τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού συστήματος, iv) λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των ομάδων-στόχων οι οποίες, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες, v) περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές τομεακές στρατηγικές ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις ικανότητες των ενηλίκων· vi) ενσωματώνουν τη διάταξη για την ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης για τις νέες ικανότητες που απαιτούνται βραχυπρόθεσμα στην αγορά εργασίας.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-2 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο όλων των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ)  
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη που αναφέρει την έναρξη ισχύος των σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τις περιφέρειες και τις εκτελεσθείσες δραστηριότητες.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η εθνική ρύθμιση του προγράμματος εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων (GOL) προβλέπει τον καθορισμό, σε περιφερειακό επίπεδο, των αναγκαίων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την εφαρμογή του προγράμματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και της περιφερειακής εφαρμογής, εγκρίνονται περιφερειακά σχέδια για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ). 
                     
                     
                     
                         Επιπλέον, με την έγκριση των σχεδίων, οι περιφέρειες εκτελούν τις δραστηριότητες βάσει των σχεδίων, φθάνοντας τουλάχιστον το 10 % των προβλεπόμενων δικαιούχων του προγράμματος (τελικός στόχος 3 000 000 άτομα).
                     
                     
                        Η έναρξη ισχύος των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) θα επιτρέψει την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL). 
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C1-3 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που καλύπτονται από το πρόγραμμα εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων (GOL).
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        400 000
                     
                  
                  
                     
                        3 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 3 000 000 άτομα επωφελούνται από το πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον το 75 % των δικαιούχων είναι γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία ή άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών ή άνω των 55 ετών.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-4 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Η εγγυημένη απασχολησιμότητα των δικαιούχων εργαζομένων έχει συμμετάσχει στην επαγγελματική κατάρτιση.
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μέρος του προγράμματος για το ένα τέταρτο των δικαιούχων ΕΠΑΕ (800 000 άτομα σε πέντε έτη). Ως εκ τούτου, τουλάχιστον 800 000 από τους 3 000 000 δικαιούχους της εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων (GOL) συμμετείχαν στην επαγγελματική κατάρτιση. Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον 300.000 από τους εν λόγω δικαιούχους έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-5 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                         Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούν τα κριτήρια του βασικού επιπέδου των υπηρεσιών ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL).
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Μια βασική συνιστώσα του προγράμματος GOL είναι ο καθορισμός ενός αριθμού βασικών επιπέδων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους των ALMPS, αρχής γενομένης από τους πλέον ευάλωτους. Έως το τέλος του 2025, τουλάχιστον το 80 % των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούσαν τα κριτήρια του βασικού επιπέδου των υπηρεσιών ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL).
                     
                  
               
                     
                        M5C1-6 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                         Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) υλοποιούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός.
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 250 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 50 % των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο «Σχέδιο ενίσχυσης» κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                     
                        Οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με το κεντρικό σχέδιο ενίσχυσης και καθορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση ανάλυση αναγκών και κατανεμημένους πόρους.
                     
                     
                     
                        Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται:
                              I) ανακαίνιση και ανακαίνιση των σημερινών τοποθεσιών των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και αγορά νέων· II) περαιτέρω εφαρμογή του συστήματος ΤΠ, με την προοπτική της εθνικής διαλειτουργικότητας· III) επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού· IV) Ίδρυση περιφερειακών παρατηρητηρίων των τοπικών αγορών εργασίας· V) θεσμική επικοινωνία και προβολή 
                     
                     
                        Οι δραστηριότητες υποδομής δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον στόχο.
                     
                     
                     
                        Εξασφαλίζεται ίση ισορροπία όσον αφορά την επίτευξη του στόχου όσον αφορά την εδαφική κατανομή (Βορρά, Κέντρο και Νότος).
                     
                  
               
                     
                        M5C1-7
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                     
                        250
                     
                     
                  
                  
                     
                        500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 500 δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν ολοκληρώσει το 100 % των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                     
                     
                        Οι δραστηριότητες αυτές συνάδουν με το κεντρικό σχέδιο ενίσχυσης και καθορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση ανάλυση αναγκών και κατανεμημένους πόρους.
                     
                     
                     
                        Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται:
                     
                     
                        I) ανακαίνιση και ανακαίνιση των σημερινών τοποθεσιών των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και αγορά νέων· II) περαιτέρω εφαρμογή του συστήματος ΤΠ, με την προοπτική της εθνικής διαλειτουργικότητας· III) επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού)· IV) Ίδρυση περιφερειακών παρατηρητηρίων των τοπικών αγορών εργασίας· V) θεσμική επικοινωνία και προβολή 
                     
                     
                     
                        Ο στόχος αυτός περιλαμβάνει όλους τους τύπους δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων υποδομής.
                     
                     
                        Εξασφαλίζεται ίση ισορροπία όσον αφορά την επίτευξη του στόχου όσον αφορά την εδαφική κατανομή (Βορρά, Κέντρο και Νότος).
                     
                  
               
                     
                        M5C1-8 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος Εθνικού Σχεδίου και Οδικός Χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του Εθνικού Σχεδίου και τη συγκρότηση της διοργανικής ομάδας εργασίας που θα είναι αρμόδια για τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου και του Οδικού Χάρτη Εφαρμογής
                     
                     
                        
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση εθνικού σχεδίου και χρονικά δεσμευτικός χάρτης υλοποίησης (ενός έτους) για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Το εθνικό σχέδιο βασίζεται στη γενική στρατηγική για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και στη διυπηρεσιακή προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την έγκριση του εθνικού σχεδίου κατά της εκμετάλλευσης της εργασίας στον γεωργικό τομέα — «Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)». Το εθνικό σχέδιο και ο οδικός χάρτης εφαρμογής περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: I) μέτρα για τη βελτίωση της παραγωγής, της συλλογής και της έγκαιρης διανομής αναλυτικών δεδομένων σχετικά με την αδήλωτη εργασία. II) θέσπιση άμεσων και έμμεσων μέτρων για τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη εργασία, εξασφαλίζοντας ότι τα οφέλη της λειτουργίας στη δηλωθείσα οικονομία υπερτερούν του κόστους εργασίας στην αδήλωτη οικονομία. Για παράδειγμα, α) αποτρεπτικά μέτρα, όπως η ενίσχυση των επιθεωρήσεων και των κυρώσεων, και προληπτικά μέτρα για την προώθηση της δηλωμένης εργασίας, όπως στοχευμένα οικονομικά κίνητρα, μεταξύ άλλων μέσω της επανεξέτασης και του εξορθολογισμού των υφιστάμενων· β) ενίσχυση της σύνδεσης με την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική. III) εθνική ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την «απογοήτευση» της αδήλωτης εργασίας, απευθυνόμενη σε εργοδότες και εργαζομένους, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. IV) δομή διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων. V) μέτρα για την αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία.
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C1-9 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο σύμφωνα με τον χάρτη πορείας
                     
                  
                  
                     
                        Εφαρμοζόμενα μέτρα εθνικού σχεδίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης εφαρμογή όλων των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο σύμφωνα με τον χάρτη πορείας.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-10 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων εργασίας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση κατά τουλάχιστον + 20 % του αριθμού των επιθεωρήσεων σε σχέση με την περίοδο 2019-2021. Κατά τη διετία 2019-20, οι επιθεωρήσεις εργασίας ήταν περίπου 85,000 κατά μέσο όρο.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-11 
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με τους στοχευόμενους τομείς, 
                     
                     
                          Κύριος στόχος του στόχου είναι να καθοριστεί το επίπεδο φιλοδοξίας του εθνικού σχεδίου που θα εγκριθεί έως το 2022. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται αναλυτικές προδιαγραφές και προσδιορίζονται οι σχετικοί και εφικτοί δείκτες.
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C1-12
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και των συνοδευτικών μηχανισμών παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις. 
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου σχετικά με την έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων που διέπουν τον καθορισμό του συστήματος πιστοποίησης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και οι συνοδευτικοί μηχανισμοί παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες διαστάσεις: ευκαιρίες ανάπτυξης για τις γυναίκες, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πολιτικές διαχείρισης για την πολυμορφία των φύλων, προστασία της μητρότητας.
                     
                     
                        Καθορισμός των μηχανισμών παροχής κινήτρων για τους οργανισμούς που αναλαμβάνουν τη διαδικασία πιστοποίησης και των τεχνικών οδηγιών. Συμπεριλαμβανομένης, (I) της εκπόνησης των τεχνικών προτύπων του συστήματος πιστοποίησης φύλου για τις εταιρείες. II) Προσδιορισμός του μηχανισμού παροχής κινήτρων. III) Το μέτρο συνοδεύεται από τη δημιουργία συστήματος πληροφορικής.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-13 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι εταιρείες έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 800 εταιρείες (εκ των οποίων 450 ΜΜΕ) έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                     
                        Οι εταιρείες αναλαμβάνουν οι ίδιες το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης.  
                     
                  
               
                     
                        M5C1-14 
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη μέσω της τεχνικής βοήθειας έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 1000 εταιρείες που έλαβαν στήριξη μέσω της τεχνικής βοήθειας έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                     
                     
                        Για την παροχή συνοδευτικών μέτρων με τη μορφή καθοδήγησης, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και επιχειρηματικής εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα κουπονιών.
                     
                  
               
                     
                     
                        M5C1-15 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που συμμετείχαν στο διπλό σύστημα και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την πενταετία 2021-2025.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        39 000
                     
                  
                  
                     
                        174 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 135,000 επιπλέον άτομα, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο, συμμετείχαν στο διττό σύστημα και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την πενταετή περίοδο 2021-2025.
                     
                     
                     
                        Η κατανομή των πόρων στις περιφέρειες για την ενίσχυση του διττού συστήματος πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό των σπουδαστών που εγγράφονται σε κύκλους μαθημάτων ΕΕΚ.
                     
                     
                  
               
                     
                     
                        M5C1-16 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                         Άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθολικής δημόσιας υπηρεσίας και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        50 000
                     
                  
                  
                     
                        170 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 120,000 επιπλέον άτομα, σε σύγκριση με το βασικό σενάριο, συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθολικής δημόσιας υπηρεσίας και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                     
                     
                        Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της καθολικής δημόσιας υπηρεσίας, η αύξηση του αριθμού των εθελοντών και η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων και των σχεδίων στα οποία συμμετέχουν οι νέοι. Το βασικό σενάριο αντιστοιχεί σε 50,000 άτομα κατά την τριετία 2021-2023. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα αντιπροσωπεύουν 50,000 νέους, χωρίς τους πρόσθετους πόρους, και οι οποίοι, χάρη στους πρόσθετους πόρους, θα μπορούσαν να φτάσουν σε 170,000 νέους.
                     
                     
                  
               
            
            
               ΙΒ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
         
         
            
               Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στην αύξηση του επιπέδου συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και, ειδικότερα, στη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η επένδυση στηρίζει τη δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων. Τα κύρια πεδία εφαρμογής του μέτρου είναι τα εξής: I) συστηματοποίηση και επανασχεδιασμός των υφιστάμενων υποστηρικτικών μέτρων για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους. II) υποστήριξη της υλοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη δρομολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία. (III) υποστήριξη της έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γυναικών μέσω καθοδήγησης, τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης, μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κ.λπ. (IV) δημιουργία — μέσω στοχευμένων επικοινωνιακών δράσεων- ευνοϊκού πολιτιστικού κλίματος για την επιχειρηματικότητα των γυναικών. 
            
            
                
            
            
               ΙΒ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Εγκρίνεται το Ταμείο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
                     
                  
                  
                     
                        Εγκρίνεται το υπουργικό διάταγμα για την ίδρυση του «Fondo Impresa Donna»
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το Ταμείο για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας εγκρίνεται με υπουργικό διάταγμα, το οποίο καθορίζει ένα σύνολο κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με τους στόχους του RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του DNSH και της υπογραφής της συμφωνίας χρηματοδότησης και των επιχειρησιακών συμφωνιών με τον ή τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
                     
                     
                     
                        Τα ταμεία αυτά αποτελούν το «Fondo Impresa Donna», το οποίο εφαρμόζει το ειδικό μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Τα μέτρα εφαρμογής συμφωνούνται εκ των προτέρων από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών, με στόχο:
                     
                     
                        — ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων που τελούν ήδη υπό τη διαχείριση εσωτερικών φορέων του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης (όπως το Nito, Smart & Start) μέσω εισφοράς κεφαλαίου που προορίζεται αποκλειστικά για τις γυναικείες επιχειρήσεις·
                     
                     
                        — πρόβλεψη για συμπληρωματική ενίσχυση του Ταμείου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που ιδρύθηκε με τον νόμο για τον προϋπολογισμό του 2021 (από το τρίτο τρίμηνο του 3 2022 και μετά)·
                     
                     
                        — σχεδιασμός συνοδευτικών μέτρων, παρακολούθηση και εκστρατείες επικοινωνίας. Το Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών του PCM-Department θα πραγματοποιήσει πολυετή ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, για δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για γυναίκες κάθε ηλικίας και για φοιτήτριες σε πανεπιστήμια σχετικά με θέματα και επαγγέλματα στα οποία υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ταμείου «Impresa donna».
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        700
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 700 επιπλέον επιχειρήσεις σε σύγκριση με το βασικό σενάριο έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ταμείου «Impresa donna».
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Εφαρμογή του Ταμείου IMPRESA DONNA για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής χρηματοδότησης για τη χρήση ήδη ενεργών μέσων (nito, smart & start) και του νέου ταμείου που θεσπίστηκε με τον νόμο για τον προϋπολογισμό του 2021. Η συνεισφορά στον στόχο αναμένεται να προέρχεται κυρίως από τα Smart & Start και Nuova imprenditorialità a tasso Zero -NITO ως βάση αναφοράς (Γυναίκες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται έως τα τέλη Νοεμβρίου 2020 από υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα)
                     
                  
               
                     
                        M5C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σχετική επενδυτική πολιτική, έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        700
                     
                  
                  
                     
                        2 400
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 2400 επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σχετική επενδυτική πολιτική, έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Εφαρμογή του Ταμείου για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής χρηματοδότησης τόσο μέσω της συμπλήρωσης του Ταμείου όσο και μέσω της εισφοράς κεφαλαίου.
                     
                  
               
            
            
               ΙΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΤΟΧΟΣ 2: Κοινωνικές υποδομές, οικογένειες, κοινότητες και τρίτος τομέας
            
            
            
               Οι προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συνιστώσα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της στήριξης της ένταξης και της ένταξης των πλέον ευάλωτων, σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Η συνιστώσα αυτή παρέχει μια εθνική στρατηγική για την ενεργητική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι στόχοι αυτής της συνιστώσας είναι (I) η ενίσχυση του ρόλου των ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη των οικογενειών, των ανηλίκων και των εφήβων, τη στήριξη των γονικών δεξιοτήτων και την προστασία των ευάλωτων οικογενειών, καθώς και των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών με τη συμμετοχή του τρίτου τομέα. II) Βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο κοινότητας και κατ’ οίκον και με την άρση των εμποδίων για την πρόσβαση στη στέγαση και τις ευκαιρίες απασχόλησης. III) Βελτίωση της ένταξης ατόμων σε συνθήκες ακραίας περιθωριοποίησης και στέρησης στέγασης (π.χ. άστεγοι) μέσω ευρύτερης προσφοράς εγκαταστάσεων και υπηρεσιών προσωρινής στέγασης, εξατομικευμένων διαδρομών προς την αυτονομία και την προσωπική ανθεκτικότητα. IV) ενίσχυση της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτών δημόσιων και ιδιωτικών κατοικιών και αστικής και εδαφικής ανάπλασης. V) ανάπτυξη της ικανότητας αντοχής των πλέον ευάλωτων ατόμων μέσω της διάδοσης του πολιτισμού του αθλητισμού και της δημιουργίας αθλητικών υποδομών μέσω της δημιουργίας αστικών πάρκων όπου οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να συνδυαστούν με ψυχαγωγικές δραστηριότητες προς όφελος των κοινοτήτων.
            
            
               Η εφαρμογή των μέτρων αυτών αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλύπτονται από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2019 για την κοινωνική πολιτική του 2, με τις οποίες καλείται η Ιταλία «να διασφαλίσει ότι [...] οι κοινωνικές πολιτικές θα ενσωματωθούν αποτελεσματικά και θα προσεγγίσουν ιδίως τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες» και, σύμφωνα με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις του 2020 του 2, να «παράσχει επαρκή (...) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία». 
            
            
            
               ΙΓ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία
            
            
               Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις αναπηρίες και η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης (δηλαδή της μεταφοράς από δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα στις οικογένειές τους ή σε κατοικίες που βασίζονται στην κοινότητα) και της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία. Αυτό συνεπάγεται I) ενίσχυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών, II) απλούστευση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, III) μεταρρυθμίσεις των αξιολογήσεων αναπηρίας, IV) προώθηση έργων ανεξάρτητης διαβίωσης, V) προώθηση του έργου ομάδων εμπειρογνωμόνων που μπορούν να υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες με πολυδιάστατες ανάγκες. 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η μεταρρύθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων. Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει: I) απλούστευση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες μέσω της δημιουργίας ενιαίων σημείων πρόσβασης στην κοινωνία και την υγεία, II) εντοπισμός τρόπων αναγνώρισης της μη αυτάρκειας με βάση την ανάγκη για βοήθεια, III) παροχή πολυδιάστατης αξιολόγησης, IV) καθορισμός εξατομικευμένων σχεδίων που προωθούν την αποϊδρυματοποίηση.  Η μεταρρύθμιση αυτή προβλέπεται από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο σχέδιο, οι οποίες περιλαμβάνονται τόσο στην αποστολή υγείας (M6), με αναφορά σε έργα που ενισχύουν τις τοπικές υπηρεσίες υγείας και την κατ’ οίκον περίθαλψη, όσο και στη συνιστώσα αυτή, με ειδική αναφορά στην επένδυση 1, παρέμβαση II με στόχο την αποϊδρυματοποίηση. 
            
            
         
         
            
               Επενδύσεις 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η στήριξη των ευάλωτων ατόμων και η πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις: I) υποστήριξη των γονικών δεξιοτήτων και πρόληψη της ευπάθειας των οικογενειών και των παιδιών. II) Στήριξη της αυτόνομης ζωής και της αποϊδρυματοποίησης των ηλικιωμένων. (II) ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών κατ’ οίκον για τη διασφάλιση της πρόωρης απόλυσης και την πρόληψη της νοσηλείας σε νοσοκομείο. III) ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και πρόληψη της εξουθένωσης των κοινωνικών λειτουργών. 
            
            
            
               Επένδυση 2 — Μοντέλα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αυξηθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πεδίο εφαρμογής της επένδυσης είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία αποϊδρυματοποίησης με την παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας και κατ’ οίκον, προκειμένου να βελτιωθεί η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το μέτρο προωθεί την πρόσβαση στη στέγαση και τις ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία των πληροφοριών. 
            
            
            
               Επένδυση 3 — Πρώτοι και Ταχυδρομικοί Σταθμοί Στέγασης
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προστασία και η υποστήριξη της ένταξης των περιθωριοποιημένων ατόμων μέσω της στέγασης των πρώτων και των ταχυδρομικών σταθμών. Η εισαγωγή της προσέγγισης «πρώτα στέγαση» σημαίνει ότι οι δήμοι διαθέτουν διαμερίσματα για μεμονωμένα άτομα, μικρές ομάδες ή οικογένειες έως 24 μήνες. Επιπλέον, θα ενεργοποιηθούν εξατομικευμένα σχέδια για κάθε άτομο/οικογένεια, προκειμένου να εφαρμοστούν προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης και να βοηθηθούν να επιτύχουν υψηλότερο βαθμό αυτονομίας, μεταξύ άλλων παρέχοντάς τους κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου απασχολησιμότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία «ταχυδρομικών σταθμών» σημαίνει τη δημιουργία κέντρου εξυπηρέτησης και ένταξης των αστέγων. Τα κέντρα αυτά προσφέρουν, πέραν της περιορισμένης νυχτερινής υποδοχής, σημαντικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες υγείας, εστίαση, διανομή μετά τη διανομή, πολιτιστική διαμεσολάβηση, παροχή συμβουλών, επαγγελματικό προσανατολισμό, νομικές συμβουλές, διανομή αγαθών, μεταξύ άλλων.
            
            
               
            
                
            
            
                
            
            
               ΙΓ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               .
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C2-1
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για την αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Ο νόμος-πλαίσιο, ο οποίος αποτελείται από νόμο περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων, ενισχύει την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις αρχές της UNCRPD και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2021-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: I) τον συνολικό ορισμό και την ενίσχυση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία, σε συνδυασμό με την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης, (ii) την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, και (iii) την αναθεώρηση των διαδικασιών για την εκτίμηση της κατάστασης αναπηρίας, προς μια πολυδιάστατη αξιολόγηση της κατάστασης κάθε ατόμου.
                     
                     
                        Τα άτομα με αναπηρία είναι εκείνα που ορίζονται σύμφωνα με τις αρχές της ΣΗΕΔΑΑ, από τον νόμο αριθ. 104/1992. Στην Ιταλία, η διαδικασία αξιολόγησης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των περιφερειών και το άτομο αξιολογείται από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας ή από το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας.
                     
                     
                        Ο νόμος προτείνεται από τον Υπουργό Αναπηρίας για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον καθορισμένο χάρτη πορείας.
                     
                     
                        Την έγκριση του νόμου-πλαισίου θα ακολουθήσει η αναδιοργάνωση των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών, ο καθορισμός προτύπων ποιότητας και η παροχή πλατφόρμας ΤΠΕ για την ενίσχυση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-2
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για την αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου και κυβερνητική έκδοση των νομοθετικών διαταγμάτων με τα οποία αναπτύσσονται οι διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Με τα νομοθετικά διατάγματα αναπτύσσονται οι διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία. Ο Νόμος ορίζει κατ’ ελάχιστον διατάξεις για (i) την απλούστευση και την παροχή ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας, (ii) την αναθεώρηση των διαδικασιών αξιολόγησης της κατάστασης των «μη αυτοδύναμων ηλικιωμένων» και (iii) την αύξηση του συνόλου των κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να παρέχονται κατ’ οίκον.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-3
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νόμου-πλαισίου που ενισχύει τις δράσεις υπέρ των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου που ενισχύει τις δράσεις υπέρ της μη αυτάρκειας ηλικιωμένων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ο νόμος-πλαίσιο που προτείνει η κυβέρνηση ενισχύει τις δράσεις υπέρ των μη αυτοδύναμων ηλικιωμένων. Ο νόμος απλουστεύει και παρέχει κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, επανεξετάζει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της κατάστασης των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων και αυξάνει το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να παρέχονται κατ’ οίκον. Ο νόμος προσδιορίζει επίσης τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων που αναπτύσσουν τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις.
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Τα νομοθετικά διατάγματα συγκεκριμενοποιούν τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ των μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων, εφαρμόζοντας τα διάφορα μέτρα.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου.
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου παρεμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζει τις απαιτήσεις των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τοπικές οντότητες, τα οποία αφορούν τέσσερις διαστάσεις: I) στήριξη των γονέων παιδιών ηλικίας 0 έως 17 ετών, ii) στήριξη της αυτονομίας των ηλικιωμένων, iii) υπηρεσίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και iv) στήριξη κοινωνικών λειτουργών.
                     
                     
                     
                        Η δράση «Στήριξη γονέων» συνίσταται, κατ’ ελάχιστον, στην παροχή στήριξης στις αποδέκτριες οικογένειες για τουλάχιστον 18 μήνες με (i) προκαταρκτική αξιολόγηση της κατάστασης του οικογενειακού περιβάλλοντος και των παιδιών, (ii) αξιολόγηση της κατάστασης από διεπιστημονική ομάδα ειδικευμένων επαγγελματιών και (iii) παροχή τουλάχιστον μίας από τις ακόλουθες υπηρεσίες: υπηρεσίες κατ’ οίκον, συμμετοχή για την υποστήριξη ομάδων γονέων και παιδιών· συνεργασία μεταξύ σχολείων, οικογενειών και κοινωνικών υπηρεσιών ή/και κοινών υπηρεσιών οικογενειακής φροντίδας.
                     
                     
                        Η δράση «αυτονομία ηλικιωμένων» συνίσταται, κατ’ ελάχιστον, στην αναμετατροπή των οίκων ευγηρίας για ηλικιωμένους σε ομάδες αυτόνομων διαμερισμάτων, εξοπλισμένων με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οικιακής αυτοματοποίησης, της τηλεϊατρικής και της τηλεπαρακολούθησης.
                     
                     
                        Η δράση «κατ’ οίκον υπηρεσίες προς ηλικιωμένους» αποσκοπεί στην παροχή ειδικής κατάρτισης σε επαγγελματίες για κατ’ οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους.
                     
                     
                        Η δράση «Στήριξη των κοινωνικών λειτουργών» συνίσταται στην υποστήριξη των κοινωνικών φορέων και στην ενίσχυση του επαγγελματισμού τους και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, κυρίως με τη θέσπιση μέσων για την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας στους φορείς για τη στήριξη του έργου των φορέων.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-6
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι κοινωνικές περιφέρειες επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: I) στήριξη των γονέων, ii) αυτονομία ηλικιωμένων, iii) υπηρεσίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους ή iv) παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς λειτουργούς για την πρόληψη της εξουθένωσης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον το 85 % των κοινωνικών περιφερειών επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: I) στήριξη των γονέων παιδιών ηλικίας 0 έως 17 ετών, ii) αυτονομία ηλικιωμένων, iii) υπηρεσίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους ή iv) παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς λειτουργούς για την πρόληψη της εξουθένωσης
                     
                     
                     
                        Το 85 % των ιταλικών κοινωνικών περιφερειών συμμετέχει στο σχέδιο.
                     
                     
                        Οι δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των τεσσάρων διαστάσεων και των σχετικών απαιτήσεων είναι εκείνες που ορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο, για την ενεργητική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η κατάσταση των οποίων επιδεινώθηκε λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19.
                     
                     
                     
                        Η δράση καλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Θα ζητηθεί η συμμετοχή όλων των κοινωνικών περιφερειών, με τη στρατηγική να ανοίγει ο δρόμος για τη σταθεροποίηση των υπηρεσιών μέσω της επίσημης αναγνώρισης ενός ουσιαστικού επιπέδου κοινωνικής αρωγής που θα χορηγείται σε ολόκληρη την επικράτεια.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Μοντέλα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι κοινωνικές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο σχετικά με την ανακαίνιση των χώρων κατοικίας και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 500 έργα σχετικά με την ανακαίνιση των χώρων κατοικίας και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, τα οποία συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, υλοποιούνται από κοινωνικές περιφέρειες. 
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: τουλάχιστον 500 κοινωνικές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο σχετικά με την ανακαίνιση των χώρων κατοικίας και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                     
                     
                        Παράδοση τουλάχιστον ενός έργου από τουλάχιστον 500 κοινωνικές περιφέρειες, οι οποίες έχουν συμμετάσχει στη μη ανταγωνιστική διαδικασία.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-8
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Μοντέλα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση του χώρου κατοικίας και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        1 000
                     
                  
                  
                     
                        5 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 5,000 άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση του χώρου κατοικίας και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                     
                     
                        Κάλυψη τουλάχιστον 5 000 ατόμων (1 000 υφιστάμενων συν 4 000 νέων) με αναπηρία ως αποδεκτών των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από την τεχνική βοήθεια.
                     
                     
                        Ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία (βάσει του ICF) περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο του 2019 για τα μη αυτοδύναμα άτομα. Οι κατευθυντήριες γραμμές για το σχέδιο αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία έχουν ήδη αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα προηγούμενων σχεδίων. Η έγκριση ειδικού νόμου αριθ. 112/2016 και η σύσταση ειδικού εθνικού ταμείου για τη δράση καλύπτουν ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Ζητείται η συμμετοχή όλων των κοινωνικών περιφερειών, με τη στρατηγική να ανοίγει ο δρόμος για τη σταθεροποίηση των υπηρεσιών μέσω της επίσημης αναγνώρισης ενός ουσιαστικού επιπέδου κοινωνικής αρωγής που θα χορηγείται σε ολόκληρη την επικράτεια.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-9
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Πρώτοι και Ταχυδρομικοί Σταθμοί Στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου για έργα που αφορούν τον πρώτο και τον ταχυδρομικό σταθμό στέγασης, τον καθορισμό των απαιτήσεων των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τοπικές οντότητες και τη δρομολόγηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
                     
                  
                  
                     
                        Διατάξεις του νόμου που υποδεικνύουν την έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου παρεμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το επιχειρησιακό σχέδιο σχετικά με έργα για τον πρώτο και τον ταχυδρομικό σταθμό στέγασης καθορίζει τις απαιτήσεις των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τοπικές οντότητες, καθώς και τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
                     
                     
                        Τα σχέδια για τη στέγαση αρχικά προβλέπουν ότι οι τοπικές οντότητες θα διαθέτουν διαμερίσματα για μεμονωμένα άτομα, μικρές ομάδες ή οικογένειες έως και 24 μήνες, κατά προτίμηση μέσω της ανακαίνισης κτιρίων και της ανακαίνισης κρατικών ακινήτων. Αυτό συμπληρώνεται από προγράμματα ανάπτυξης και αυτονομίας.
                     
                     
                        Τα έργα στους ταχυδρομικούς σταθμούς προβλέπουν την ανάπτυξη κέντρων εξυπηρέτησης και ένταξης για αστέγους. Αυτό συμπληρώνεται από προγράμματα εύρεσης εργασίας, σε συνεργασία με τα κέντρα απασχόλησης.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-10
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Πρώτοι και Ταχυδρομικοί Σταθμοί Στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης, τα οποία αναλαμβάνουν έργα στους σταθμούς «Housing First and Post» για τουλάχιστον 6 μήνες.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        25 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 25 000 άτομα που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης θα πρέπει να διαθέτουν προσωρινή στέγαση από έργα στους σταθμούς πρώτης και ταχυδρομικής κατοικίας.
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: στα 25,000 άτομα θα παρασχεθεί προσωρινή στέγαση για τουλάχιστον 6 μήνες.
                     
                     
                     
                        Κάλυψη τουλάχιστον 25 000 ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης ως αποδέκτες των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από την κοινωνική περιφέρεια.
                     
                     
                        Τα άτομα με σοβαρή στέρηση ορίζονται ως εξής: βλέπε Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, που εγκρίθηκε από τη Conferenza Unificata il 5.11.2015 και το άρθρο 5 του ετήσιου διατάγματος για το Ταμείο Φτώχειας του 2018, όπου (άρθρο 5) για τον σκοπό αυτό προσδιορίζονται ως α) διαβίωση στον δρόμο ή σε επισφαλή καταφύγιο· β) χρήση δημόσιου κοιτώνα· γ) φιλοξενούνται σε ξενώνες για τους απόρους· δ) εξέρχονται από τις δομές (συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης) και δεν έχουν τόπο διαμονής.
                     
                     
                        Η δράση καλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια, ωστόσο, οι περιοχές όπου τα προβλήματα των αστέγων και της σοβαρής φτώχειας είναι πιο επείγοντα (μητροπολιτικές περιοχές αλλά και ορισμένες αγροτικές περιοχές με μεγάλο αριθμό εποχιακών εργαζομένων — πολλοί από τους οποίους είναι αλλοδαποί) θα πρέπει να ευνοούνται.
                     
                  
               
            
            
            
               ΙΓ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επενδύσεις 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης.
            
         
         
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι να παράσχει στους δήμους επιχορηγήσεις για επενδύσεις στην αστική ανάπλαση, να μειώσει την περιθωριοποίηση και την κοινωνική υποβάθμιση, καθώς και να βελτιώσει το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο των αστικών κέντρων, με πλήρη σεβασμό της αρχής της μη σημαντικής βλάβης. Αυτό θα επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την υποστήριξη της επαναχρησιμοποίησης και της επαναχρησιμοποίησης των δημόσιων χώρων και των υφιστάμενων δομών δημοσίων κτιρίων για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, και με τη βελτίωση του αστικού τοπίου μέσω της ανακαίνισης των δημόσιων κτιρίων, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών δραστηριοτήτων. 
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Περιλαμβάνει λέβητες συμπύκνωσης αερίου, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
            
            
            
               Επενδύσεις 5 — Σχέδια αστικής ένταξης (γενικά έργα και αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία)
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αναζωογόνηση, αναζωογόνηση και ενίσχυση των μεγάλων υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων υπηρεσιών για τον άνθρωπο και την αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας και διατροπικών μεταφορών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή των ευάλωτων περιοχών σε έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις: I) στήριξη γενικών έργων για την υλοποίηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων, όπως η συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση δημόσιων χώρων και κτιρίων, η ανάπλαση και αξιοποίηση των υποχρησιμοποιούμενων ή αχρησιμοποίητων αστικών περιοχών κ.λπ. (II) ειδικά έργα για την αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών στη γεωργία. Οι τοπικές διοικήσεις θα υποστηριχθούν στη δημιουργία σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών και την παροχή αξιοπρεπών λύσεων στέγασης για τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης δημιουργείται ένα θεματικό ταμείο (Ταμείο Ταμείων), σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, με στόχο τη στήριξη της ιδιωτικής παρέμβασης σε πρωτοβουλίες αστικής ανάπλασης. Το ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για τη στήριξη της κλιματικής και ψηφιακής μετάβασης των αστικών περιοχών.
            
            
               Αναμένεται ότι το μέτρο αυτό δεν θα βλάψει σημαντικά τους περιβαλλοντικούς στόχους κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του μέτρου και τα μέτρα μετριασμού που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του DNSH (2021/C58/01). Περιλαμβάνει λέβητες συμπύκνωσης αερίου, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
            
            
            
               Επένδυση 6 — Καινοτόμο σχέδιο για την ποιότητα της στέγασης
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η κατασκευή νέων δημόσιων χώρων στέγασης και η επανανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, με έμφαση κυρίως στην πράσινη καινοτομία και βιωσιμότητα. Η επένδυση παρέχει στήριξη: I) την αναδιοργάνωση, την αναδιοργάνωση και την αύξηση της προσφοράς για δημόσια στέγαση· II) αναγέννηση εκτάσεων, χώρων και δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών· III) να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των αστικών περιοχών και την παροχή υπηρεσιών· IV) ανάπτυξη συμμετοχικών και καινοτόμων μοντέλων διαχείρισης για τη στήριξη της κοινωνικής και αστικής ευημερίας. 
            
            
            
               Επενδύσεις 7 — Αθλητισμός και κοινωνική ένταξη
            
            
               Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αναζωογόνηση των αστικών περιοχών με επίκεντρο τις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ένταξη, ιδίως στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Ιταλίας. Τα χρηματοδοτούμενα έργα στηρίζουν: I) κατασκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών προαστίων· II) τη διανομή αθλητικού εξοπλισμού στις μειονεκτικές περιοχές· III) ολοκλήρωση και προσαρμογή υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως: (για παράδειγμα: λειτουργική ανάκαμψη, αναδιάρθρωση, έκτακτη συντήρηση, άρση αρχιτεκτονικών φραγμών και ενεργειακή απόδοση). 
            
            
            
            
               ΙΓ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες  (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες  (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                        ορόσημο και στόχος
                     
                  
               
                     
                        M5C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική ανάπλαση με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής DNSH.
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική ανάπλαση με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής DNSH.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων που ανατέθηκαν σε τουλάχιστον 300 δήμους άνω των 15 000 κατοίκων για επενδύσεις στην αστική ανάπλαση με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους της RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής DNSH.
                     
                     
                     
                        Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται σε δήμους άνω των 15 000 κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι οι επαρχιακές πρωτεύουσες, οι δήμοι επαρχιακών πρωτευουσών ή η έδρα της μητροπολιτικής πόλης.
                     
                     
                     
                        Τα έργα αστικής παραγωγής αποτελούνται από τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        1.Επαναχρησιμοποίηση και επαναλειτουργικοποίηση των δημόσιων χώρων και των υφιστάμενων δημόσιων οικοδομικών κατασκευών για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης καταχρηστικών έργων που εκτελέστηκαν από ιδιώτες σε περίπτωση απουσίας ή πλήρους απόκλισης από την οικοδομική άδεια και τη διευθέτηση των σχετικών εκτάσεων·
                     
                     
                        2.Βελτίωση της ποιότητας του αστικού τοπίου και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ιστού, μεταξύ άλλων μέσω της ανακαίνισης κτιρίων δημόσιων κτιρίων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών υπηρεσιών·
                     
                     
                        3.Πράσινα, βιώσιμα και έξυπνα έργα μεταφορών.
                     
                     
                        Τα μέγιστα ποσά ανά δήμο είναι τα ακόλουθα:
                     
                     
                     
                        5 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό που κυμαίνεται από 15 000 έως 49 999 κατοίκους·
                     
                     
                        10 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό μεταξύ 50 000 και 100 000 κατοίκων·
                     
                     
                        20 000 000 EUR για δήμους με πληθυσμό άνω των 100 000 κατοίκων και για δήμους που είναι επαρχιακές πρωτεύουσες ή μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έργα για παρεμβάσεις αστικής υποβάθμισης που καλύπτουν δήμους.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Τουλάχιστον 300 ολοκληρωθέντα έργα, τα οποία αποστέλλονται από δήμους κάτω των 15 000 κατοίκων και καλύπτουν τουλάχιστον 1 000 000 τετραγωνικά μέτρα.
                     
                     
                     
                        Οι παρεμβάσεις είναι εκείνες που ορίζονται στο σχετικό ορόσημο για τις παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — γενικά έργα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επενδυτικού σχεδίου για έργα αστικής ανάπλασης σε μητροπολιτικές περιοχές.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος του Σχεδίου για έργα αστικής ανάπλασης σε μητροπολιτικές περιοχές
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Το επενδυτικό σχέδιο καθορίζει δέσμη κριτηρίων σύμφωνα με τους στόχους του RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής DNSH. Τα έργα αναφέρονται στον ακόλουθο τύπο παρεμβάσεων:
                     
                     
                        α) συντήρηση για την επαναχρησιμοποίηση και την επανεκμετάλλευση δημόσιων χώρων.
                     
                     
                        β) βελτίωση της ποιότητας των αστικών περιοχών και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ιστού.
                     
                     
                        γ) βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του ψηφιακού προφίλ των αστικών περιοχών.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — γενικά έργα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση δράσεων ολοκληρωμένου σχεδιασμού στις μητροπολιτικές πόλεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        Και οι 14 μητροπολιτικές πόλεις έχουν ολοκληρώσει ολοκληρωμένες δράσεις σχεδιασμού σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις,
                     
                     
                         
                     
                     
                        — Συντήρηση για την επαναχρησιμοποίηση και την επανεκμετάλλευση δημόσιων χώρων και υφιστάμενων δομών δημοσίων κτιρίων,
                     
                     
                         
                     
                     
                        — Βελτίωση της ποιότητας των αστικών κέντρων και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ιστού, μεταξύ άλλων μέσω της ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων
                     
                     
                         
                     
                     
                        — Η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του ψηφιακού προφίλ των αστικών περιοχών απαιτεί τη στήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών με χαμηλότερες εκπομπές CO2
                     
                     
                         
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: ολοκλήρωση ολοκληρωμένων δράσεων σχεδιασμού σε περιοχή τουλάχιστον 3 000 000 τετραγωνικών μέτρων και από τις 14 μητροπολιτικές πόλεις.
                     
                     
                         494
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Ολοκληρωμένα αστικά Σχέδια - αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών εγκρίνεται από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» και εγκρίνεται το υπουργικό διάταγμα για τη διάθεση πόρων.
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η υπουργική απόφαση κατανέμει τους πόρους με βάση τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών που πραγματοποιήθηκε από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura». Καθορίζονται πρότυπα προσωρινών και μακροπρόθεσμων στεγαστικών λύσεων.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Ολοκληρωμένα αστικά Σχέδια - αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώνονται στις περιοχές που προσδιορίζονται ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώθηκαν σε τουλάχιστον 90 % των περιοχών που προσδιορίζονται ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια.
                     
                     
                     
                        Μετά την κατανομή των πόρων, η αρμόδια διοίκηση παρέχει «τοπικό σχέδιο δράσης» για κάθε εντοπισθέντα παράνομο οικισμό.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — ταμείο χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (MEF).
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (MEF)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου καθορίζει τουλάχιστον: i) τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποστηριζόμενων επενδύσεων, οι οποίες προωθούν βιώσιμα έργα αστικής αναγέννησης και ανάπτυξης και συνάδουν με τους στόχους της RRF, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη συμμόρφωση με την αρχή της αποφυγής σημαντικών ζημιών, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής της 12 Φεβρουαρίου 2021, ii) τις υποστηριζόμενες πράξεις, iii) τους στοχευόμενους δικαιούχους, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί φορείς υλοποίησης οικονομικά αυτοσυντηρούμενων έργων για τα οποία η δημόσια στήριξη δικαιολογείται από αστοχία της αγοράς ή το προφίλ κινδύνου, και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων· iv) τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοοικονομικών δικαιούχων και την επιλογή τους μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών· v) τη συμπερίληψη ειδικής γραμμής για λύσεις αξιοπρεπούς στέγασης για τους εργαζομένους στον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα, και vi) διατάξεις για την επανεπένδυση δυνητικών επανεισροών για τους ίδιους στόχους πολιτικής, επίσης μετά το 2026.
                     
                     
                     
                        Η συμβατική συμφωνία με την εντεταλμένη οντότητα που απαιτεί τη χρήση της καθοδήγησης DNSH.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — ταμείο χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ΕΥΡΩ
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        545 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 545 000 000 EUR συνεισέφεραν στο θεματικό ταμείο.
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: στήριξη τουλάχιστον 10 αστικών έργων.
                     
                     
                     
                        Έγκριση από το Συμβούλιο Επενδύσεων του Ταμείου (στο οποίο ανήκει το Υπουργείο Οικονομικών) έργων ποσού τουλάχιστον 545 000 000 EUR και έγκριση από το Συμβούλιο Επενδύσεων του Ταμείου (στο οποίο ανήκει το Υπουργείο Οικονομικών) τουλάχιστον 10 έργων.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Χρηματική αξία της συνεισφοράς στο θεματικό ταμείο και στήριξη των αστικών έργων.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Οι περιφέρειες και οι αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή των μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες για την ανάπλαση και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης.
                     
                  
                  
                     
                        Υπογράφονται συμφωνίες με τις τοπικές αρχές.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 15 περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες για την ανάπλαση και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης·
                     
                     
                         
                     
                     
                        Υπογράφηκαν συμφωνίες με τουλάχιστον 15 περιφέρειες και αυτόνομες επαρχίες που συμμετέχουν σε έργα.
                     
                     
                         
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Κτήριο: νέα δημόσια στεγαστικά καταλύματα για:
                     
                     
                     
                        · την αναδιοργάνωση, την αναδιοργάνωση και την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη δημόσια στέγαση··
                     
                     
                        · να επαναλειτουργικοποιήσουν τις περιοχές, τους χώρους και τις δημόσιες και ιδιωτικές ιδιοκτησίες, μεταξύ άλλων μέσω της αναζωογόνησης του αστικού και κοινωνικοοικονομικού ιστού·
                     
                     
                        · βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των αστικών περιοχών και της παροχής υπηρεσιών και αστικών και τοπικών υποδομών·
                     
                     
                        · να αναζωογονηθούν περιοχές και χώροι που έχουν ήδη κατασκευαστεί, να αυξηθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που έχουν επιπτώσεις στην αστική πύκνωση··
                     
                     
                        · εντοπισμός και χρήση καινοτόμων μοντέλων και εργαλείων διαχείρισης και ένταξης, κοινωνικής και αστικής ευημερίας, καθώς και συμμετοχικών διαδικασιών.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Οι μονάδες στέγασης και οι δημόσιοι χώροι που λαμβάνουν στήριξη προορίζονται να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο σχετικό ορόσημο.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποστηριζόμενων οικιακών μονάδων (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση) και τετραγωνικούς μετρητές των υποστηριζόμενων δημόσιων χώρων
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10 000
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη σε τουλάχιστον 10 000 υποστηριζόμενες κατοικίες (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση). Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου που καλύπτει τουλάχιστον 800,000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιων χώρων.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 7 — Το έργο αθλητισμός και κοινωνική ένταξη
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:
                     
                     
                     
                        1. κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στις μειονεκτικές περιοχές της χώρας·
                     
                     
                        2. παροχή αθλητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνολογίας στον αθλητισμό)·
                     
                     
                        3. αναβάθμιση και προσαρμογή των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων (για παράδειγμα: άρση αρχιτεκτονικών εμποδίων, ενεργειακή απόδοση κ.λπ.).
                     
                     
                     
                        Το έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών μέσω της εστίασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ένταξη, ιδίως στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Ιταλίας.
                     
                     
                        Τα κριτήρια επιλογής εγγυώνται ότι τουλάχιστον το 50 % της επένδυσης κατανέμεται σε νέες κατασκευές, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 7 — Το έργο αθλητισμός και κοινωνική ένταξη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 100 παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις.
                     
                     
                     
                        Η ικανοποιητική εκπλήρωση του στόχου εξαρτάται επίσης από την ικανοποιητική εκπλήρωση ενός δευτερεύοντος στόχου: οι επεμβάσεις που ολοκληρώνονται καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 200,000 τετραγωνικών μέτρων.
                     
                     
                     
                        Το έργο θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της αστικής αναγέννησης σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, εστιάζοντας στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, ιδίως στις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές της Ιταλίας.
                     
                     
                     
                        Τουλάχιστον το 50 % της επένδυσης διατίθεται για νέες κατασκευές που συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241. 
                     
                  
               
               ΙΔ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 3: Ειδικές παρεμβάσεις για την εδαφική συνοχή
            
            
         
         
            
               Αυτή η συνιστώσα του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει δύο τομείς παρέμβασης: i) σχέδιο για την ανθεκτικότητα των εσωτερικών, περιφερειακών και ορεινών περιοχών· ii) Έργα για την ανάπτυξη του Νότου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής φτώχειας, της ενίσχυσης των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα και των επενδύσεων σε υποδομές σε ειδικές οικονομικές ζώνες.  Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του εδαφικού χάσματος σε τρεις τομείς: δημογραφικά στοιχεία και υπηρεσίες· ανάπτυξη δεξιοτήτων· επενδύσεις. 
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 και το 2020 σχετικά με την ανάγκη εστίασης της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην έρευνα και την καινοτομία, και την ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδική ανά χώρα σύσταση 2019.3)· «βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων» (ειδική σύσταση 2019.2 ανά χώρα)· «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας [...]» (ειδική σύσταση 2020.1 ανά χώρα)· «εξασφάλιση επαρκούς [...] και πρόσβασης στην κοινωνική προστασία» (ειδική ανά χώρα σύσταση 2020.2). 
            
            
            
               ΙΔ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Επενδύσεις 1. Εσωτερικοί χώροι — 1. Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών
            
            
               Η παρέμβαση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, με την εντατικοποίηση της παροχής υπηρεσιών μέσω της αύξησης των κονδυλίων για τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τις τοπικές αρχές (ο μηχανισμός υλοποίησης συνίσταται στην παροχή επιχορηγήσεων στους δήμους). Τα χρηματοδοτούμενα σχέδια μπορούν να αφορούν: υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων· κοινοτικοί νοσοκόμοι και μαίες· ενίσχυση μικρών νοσοκομείων (εκείνων που δεν διαθέτουν πρώτες βοήθειες) ή ορισμένες βασικές υπηρεσίες (π.χ. ακτινολογία, καρδιολογία, γυναικολογία) και εξωτερικά ιατρεία· υποδομές για τη διάσωση ελικοπτέρων· ενίσχυση των κέντρων για τα άτομα με αναπηρία· κέντρα παροχής συμβουλών, πολιτιστικές υπηρεσίες, αθλητικές υπηρεσίες και υποδοχή μεταναστών. Η παρέμβαση προβλέπει είτε τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και υποδομών είτε τη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω της αύξησης του αριθμού των αποδεκτών ή της ποιότητας της προσφοράς. 
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  83
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  84
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  85
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  86
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
            
               Επενδύσεις 1. Εσωτερικοί χώροι — 2. Εγκαταστάσεις υγείας για την εδαφική εγγύτητα 
            
            
               Η παρέμβαση αποσκοπεί στην εδραίωση των επιδοτούμενων αγροτικών φαρμακείων ως τοπικών υγειονομικών υπηρεσιών (τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται βάσει του L. 27 Μαρτίου 1968, αριθ. 221. Το μέτρο αυτό, συμπληρωματικό προς την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, παρέχει άμεση στήριξη σε επιδοτούμενα αγροτικά φαρμακεία τα οποία, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης COVID-19, αποτέλεσαν θεμελιώδες σημείο αναφοράς για τον τοπικό πληθυσμό. Με την εδραίωση του ρόλου τους στην παροχή υγειονομικών εγκαταστάσεων, τα φαρμακεία μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής, φέρνοντας την υγειονομική περίθαλψη όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες. Αναλυτικότερα, τα φαρμακεία αυτά αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο τους: i) συμμετοχή στην ολοκληρωμένη υπηρεσία κατ’ οίκον βοήθειας· ii) παροχή υπηρεσιών δευτέρου επιπέδου, σύμφωνα με τις θεραπευτικές οδούς διάγνωσης που προβλέπονται για συγκεκριμένες παθολογίες· iii) χορήγηση φαρμάκων τα οποία ο ασθενής αναγκάζεται πλέον να συλλέξει στο νοσοκομείο· iv) παρακολούθηση του ασθενούς με το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας και τον φαρμακευτικό φάκελο. 
            
            
            
               Επένδυση 2: Ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα 
            
            
               Η επένδυση αποσκοπεί στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Το μέτρο προωθεί την οικονομική, κοινωνική και αστική 
                     ανάπτυξη περιοχών που πλήττονται από το οργανωμένο έγκλημα, συνέχιση των δράσεων αποκατάστασης κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Μέσω της αποκατάστασης στην κοινότητα και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης χρήσης των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για οικονομικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς σκοπούς, το έργο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια διαφανή οικονομία της αγοράς. Ταυτόχρονα, το σχέδιο αναμένεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερο πλούτο και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις περιφέρειες της Νότιας Ιταλίας, σύμφωνα με τη νομιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.  
            
            
               Η ενίσχυση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αφιερώνεται σε έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: δημιουργία εγκαταστάσεων, κοινωνικών/υγειονομικών κατοικιών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικής συστέγασης για τη στήριξη της στέγασης/κοινωνικής ένταξης ατόμων που ζουν υπό συνθήκες αποκλεισμού (άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, άστεγοι, θύματα βίας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, Ρομά)· την ανάπλαση δημόσιων χώρων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (νηπιαγωγεία, κέντρα αναψυχής, κοινωνικοεκπαιδευτικές υπηρεσίες για την προσχολική ηλικία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας για ανηλίκους, γυμναστήρια, εργαστήρια)· δημιουργία χώρων κοινωνικοπολιτιστικής συγκέντρωσης για νέους, τους οποίους διαχειρίζονται εθελοντικές ενώσεις (βιβλιοθήκες, χώροι μουσικής και άλλες κοινοτικές δραστηριότητες)· ως χρήση περιουσιακών στοιχείων ως στρατώνων, αστυνομικών τμημάτων, πολιτικής προστασίας για την προώθηση της νομιμότητας και της εδαφικής ασφάλειας.  Η επένδυση αυτή είναι συνέργεια με άλλα ταμεία της ΕΕ. Οι παρεμβάσεις για δημευμένα περιουσιακά στοιχεία θα ανατίθενται με την κοινοποίηση δημόσιων συμβάσεων. 
            
            
            
               Επένδυση 3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα
            
            
               Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του τρίτου τομέα στις νότιες περιφέρειες (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Σαρδηνία και Σικελία) και στην παροχή κοινωνικομορφωτικών υπηρεσιών σε ανηλίκους σε σχέση με τις διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 των ευρωπαϊκών πολιτικών συνοχής. 
            
            
               Οι κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας και τη στήριξη του τρίτου τομέα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στους ακόλουθους τομείς:
            
            
               - Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας από μηδέν έως έξι ετών με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου και την υποστήριξη της τεκνοποίησης·
            
         
         
            
               -Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας πέντε έως δέκα ετών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ευκαιριών και την έγκαιρη πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του εκφοβισμού και άλλων φαινομένων κινδύνου· 
            
            
               -Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς εκπαίδευσης και την πρόληψη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
            
            
               Οι παρεμβάσεις διασφαλίζουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία της προσφοράς:
            
            
               -Οι δημόσιες προκηρύξεις ανέρχονται σε 50 000 000 EUR έκαστη 
            
            
               -Τα έργα οντοτήτων του τρίτου τομέα διαρκούν τουλάχιστον ένα έτος και έως δύο έτη.
            
            
               -Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna και Sicilia.
            
            
            
               ΙΔ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.1: Ενδότερες περιοχές - Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Κατακύρωση του διαγωνισμού για παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών στις εσωτερικές περιοχές και για τη στήριξη φαρμακείων σε δήμους κάτω των 3000 κατοίκων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της ανάθεσης όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                     
                        Η παρέμβαση δημιουργεί νέες υπηρεσίες και υποδομές ή βελτιώνει τις υπάρχουσες μέσω της αύξησης του αριθμού των αποδεκτών ή της ποιότητας της προσφοράς.
                     
                     
                     
                        Η προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                     
                        Εσωτερικές περιοχές είναι εκείνες που προσδιορίζονται στη στρατηγική Nazionale Aree Interne· Τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται βάσει νόμου. 27 Μαρτίου 1968, αριθ. 221.
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.1: Ενδότερες περιοχές - Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέες και βελτιωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε αποδέκτες δήμων σε εσωτερικές περιοχές και στη Νότια Ιταλία.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τουλάχιστον 2 000 000 αποδέκτες εγκατεστημένους σε δήμους εσωτερικών περιοχών, από τους οποίους τουλάχιστον 900 000 θα είναι κάτοικοι μιας από τις ακόλουθες οκτώ περιφέρειες:  Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna και Sicilia.
                     
                     
                     
                        Η παρέμβαση δημιουργεί νέες υπηρεσίες και υποδομές ή βελτιώνει τις υπάρχουσες μέσω της αύξησης του αριθμού των αποδεκτών ή της ποιότητας της προσφοράς. 
                     
                     
                     
                        Οι νέες και βελτιωμένες κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
                     
                     
                        -Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων·  
                     
                     
                        -Μικρά νοσοκομεία και εξωτερικά κέντρα ασθενών· 
                     
                     
                        -Κέντρα για άτομα με αναπηρία·
                     
                     
                        -Κέντρα παροχής συμβουλών, πολιτιστικές υπηρεσίες, αθλητικές υπηρεσίες και υποδοχή μεταναστών·
                     
                     
                        -Κοινοτικοί νοσοκόμοι και μαίες·
                     
                     
                        -Υποδομές για τη διάσωση ελικοπτέρων.
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C3-3
                     
                  
                  
                     
                     
                        Επένδυση 1.1.2: εσωτερικές περιοχές — Εδαφική εγγύτητα υγειονομικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους κάτω των 3 000 κατοίκων (πρώτη παρτίδα)
                     
                  
                  
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Από την παρέμβαση επωφελούνται τουλάχιστον 500 αγροτικά φαρμακεία σε δήμους εσωτερικών περιοχών κάτω των 3 000 κατοίκων
                     
                     
                     
                        Τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται βάσει νόμου. 8 Μαρτίου 1968, N. 221 — «Provvidenza a favore deli farmacisti rurali».
                     
                     
                        
                  
               
                     
                        M5C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.2: εσωτερικές περιοχές — Εδαφική εγγύτητα υγειονομικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                     
                        Στήριξη σε φαρμακεία σε δήμους εσωτερικών περιοχών με λιγότερους από 3000 κατοίκους (δεύτερη παρτίδα)
                     
                  
                  
                     
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                     
                        500
                     
                  
                  
                     
                     
                        2 000
                     
                  
                  
                     
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 2 000 αγροτικά φαρμακεία σε δήμους εσωτερικών περιοχών με λιγότερους από 3000 κατοίκους επωφελούνται από την παρέμβαση.
                     
                     
                     
                        Τα αγροτικά φαρμακεία ορίζονται βάσει νόμου. 8 Μαρτίου 1968, N. 221 — «Provvidenza a favore deli farmacisti rurali».
                     
                  
               
                     
                     
                        M5C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                     
                        Κοινοποίηση της κατακύρωσης
                     
                     
                        όλων των δημόσιων συμβάσεων για τις παρεμβάσεις σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                     
                        Κοινοποίηση δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις σε περιουσιακά στοιχεία που δημεύονται από το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της υπηρεσίας «δημευμένα περιουσιακά στοιχεία», της υπηρεσίας εδαφικής συνοχής και των τοπικών αρχών, η οποία καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή των πόρων και την επιλογή των έργων.
                     
                     
                     
                        Η ενίσχυση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αφιερώνεται στους ακόλουθους σκοπούς:
                     
                     
                        -τη δημιουργία εγκαταστάσεων, κοινωνικών/υγειονομικών κατοικιών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικής συστέγασης για την υποστήριξη της στέγασης/κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες αποκλεισμού·
                     
                     
                        -την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες· 
                     
                     
                        -τη δημιουργία χώρων κοινωνικοπολιτιστικής συγκέντρωσης για νέους, τους οποίους διαχειρίζονται εθελοντικές ενώσεις·
                     
                     
                        χρήση περιουσιακών στοιχείων όπως στρατώνων, αστυνομικών τμημάτων, πολιτικής προστασίας για την προώθηση της νομιμότητας και της εδαφικής ασφάλειας
                     
                     
                     
                     
                        Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με όρους εντολής περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                     
                  
               
                     
                        M5C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα (πρώτη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ενίσχυση τουλάχιστον 100 περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα. 
                     
                     
                     
                        Η ενίσχυση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αφιερώνεται σε έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: 
                     
                     
                        -τη δημιουργία εγκαταστάσεων, κοινωνικών/υγειονομικών κατοικιών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικής συστέγασης για την υποστήριξη της στέγασης/κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες αποκλεισμού·
                     
                     
                        -την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες· 
                     
                     
                        -τη δημιουργία χώρων κοινωνικοπολιτιστικής συγκέντρωσης για νέους, τους οποίους διαχειρίζονται εθελοντικές ενώσεις·
                     
                     
                        χρήση περιουσιακών στοιχείων ως στρατώνες, αστυνομικά τμήματα, πολιτική προστασία για την προώθηση της νομιμότητας και της εδαφικής ασφάλειας.   
                     
                     
                        .
                     
                  
               
                     
                        M5C3-7
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ενίσχυση τουλάχιστον 200 περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα. 
                     
                     
                     
                     
                        Η ενίσχυση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων αφιερώνεται σε έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: 
                     
                     
                        -
                              τη δημιουργία εγκαταστάσεων, κοινωνικών/υγειονομικών κατοικιών, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικής συστέγασης για την υποστήριξη της στέγασης/κοινωνικής ένταξης των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες αποκλεισμού·
                     
                     
                        -
                              την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων με στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες· 
                     
                     
                        -
                              τη δημιουργία χώρων κοινωνικοπολιτιστικής συγκέντρωσης για νέους, τους οποίους διαχειρίζονται εθελοντικές ενώσεις·
                     
                     
                        -
                              χρήση περιουσιακών στοιχείων όπως στρατώνων, αστυνομικών τμημάτων, πολιτικής προστασίας για την προώθηση της νομιμότητας και της εδαφικής ασφάλειας
                     
                     
                        -
                     
                  
               
                     
                        M5C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτική υποστήριξη των ανηλίκων (πρώτη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 20 000 ανήλικοι ηλικίας έως 17 ετών λαμβάνουν εκπαιδευτική στήριξη. Τα έργα εστιάζονται στους ακόλουθους τομείς: 
                     
                     
                     
                        • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας από μηδέν έως έξι ετών με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου και την υποστήριξη της τεκνοποίησης· 
                     
                     
                        • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας πέντε έως δέκα ετών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών ευκαιριών και την έγκαιρη πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του εκφοβισμού και άλλων φαινομένων κινδύνου· 
                     
                     
                        • Παρεμβάσεις για παιδιά ηλικίας 11-17 ετών, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς εκπαίδευσης και την πρόληψη του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
                     
                     
                     
                        Βασικά στοιχεία της προσφοράς:
                     
                     
                         - Οι δημόσιες προκηρύξεις ανέρχονται σε 50 000 000 EUR έκαστη 
                           - Τα έργα οντοτήτων του τρίτου τομέα διαρκούν τουλάχιστον ένα έτος και έως δύο έτη.
                     
                     
                         Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna και Sicilia.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτική υποστήριξη των ανηλίκων (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        20 000
                     
                  
                  
                     
                        44 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 44 000 ανήλικοι ηλικίας από μηδέν έως 17 ετών λαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξη
                     
                  
               
                
            
            
               ΙΔ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
            
            
               Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στην απλούστευση του συστήματος διακυβέρνησης και στον εξορθολογισμό του χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει την ψηφιακή μονοαπευθυντική θυρίδα για τις ειδικές οικονομικές ζώνες και θα ενισχύσει τον ρόλο της Επιτροπής.  
            
            
            
               Επένδυση 4: Επενδύσεις σε υποδομές για τις ειδικές οικονομικές ζώνες (ΕΟΖ):  
            
            
               Το πεδίο εφαρμογής αυτών των επενδύσεων είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης για τη θέσπιση ειδικών οικονομικών ζωνών, με την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων οικονομικής ανάπτυξης στις νότιες περιοχές με ήδη παραγωγική βάση. 
            
            
               Τα έργα που περιλαμβάνονται στο μέτρο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη των ΕΟΖ μέσω πρωτογενών έργων αστικοποίησης — όπως ορίζεται από την ιταλική νομοθεσία και της σύνδεσης των περιοχών αυτών με τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος των παρεμβάσεων είναι να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες στις περιοχές των ΕΟΖ. Οι επενδύσεις σε υποδομές αναμένεται να σχετίζονται με συνδέσεις του τελευταίου χιλιομέτρου με λιμένες ή βιομηχανικές περιοχές· ψηφιακή εφοδιαστική, αστικοποίηση ή έργα ενεργειακής απόδοσης· ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λιμένων.
            
            
               Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μέτρο είναι σύμφωνο με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται σε όρους αναφοράς για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής έργων αποκλείουν τον ακόλουθο κατάλογο δραστηριοτήτων: i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης
                  87
               · ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς
                  88
               · iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες
                  89
                και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας
                  90
               · και iv) δραστηριότητες όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Οι όροι εντολής απαιτούν επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
            
            
         
         
            
            
               ΙΔ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C3-10
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του κανονισμού απλώς για τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του κανονισμού για την έναρξη ισχύος του κανονισμού με στόχο απλώς τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Ο κανονισμός περιλαμβάνει: πλαίσιο της
                     
                     
                        δημιουργία της ψηφιακής μονοαπευθυντικής θυρίδας για τις ειδικές οικονομικές ζώνες για την απλούστευση των διαδικασιών· διατάξεις για την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στο ZES
                     
                     
                         
                     
                     
                        Οι ειδικές οικονομικές ζώνες είναι ειδικές περιοχές που ορίζονται από το νομοθετικό διάταγμα 91/2017 (δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 141/2017), το οποίο μετατράπηκε σε νόμο με τον L. 123/2017 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Mezzogiorno 188/2017).
                     
                  
               
                     
                        M5C3-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη  
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος Διατάγματα του Υπουργείου για την έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου και για τις οκτώ Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου για την αναφορά της έναρξης ισχύος των υπουργικών διαταγμάτων.
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Το διάταγμα κατανέμει τους πόρους στα θέματα που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και καθορίζει ειδικούς όρους για την αποφυγή τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων.
                     
                     
                        Η προκήρυξη όλων των ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων πραγματοποιείται με όρους αναφοράς που περιλαμβάνουν κριτήρια επιλεξιμότητας που διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα έργα συμμορφώνονται με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01) μέσω της χρήσης καταλόγου αποκλεισμού και της απαίτησης συμμόρφωσης με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη παρεμβάσεων υποδομής στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.
                     
                     
                     
                        .
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις είναι οι εξής:
                     
                     
                        Σύνδεσμος «last mile»: δημιουργία αποτελεσματικών συνδέσεων μεταξύ βιομηχανικών περιοχών και του σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ·
                     
                     
                        — Ψηφιακή εφοδιαστική και έργα ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης·
                     
                     
                        Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των υποδομών σε σχέση με την πρόσβαση στους λιμένες.
                     
                     
                        Οι επεμβάσεις έχουν αρχίσει (όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό έναρξης των εργασιών) για τουλάχιστον 22 συνδέσεις τελευταίου χιλιομέτρου με λιμένες ή βιομηχανικές περιοχές της ΖΕΣ· τουλάχιστον 15 παρεμβάσεις για ψηφιακή εφοδιαστική, αστικοποίηση ή έργα ενεργειακής απόδοσης στους ίδιους τομείς· τέσσερις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λιμένων.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση παρεμβάσεων υποδομής στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση σύνδεσης τουλάχιστον 22 χιλιομέτρων τελευταίου χιλιομέτρου με λιμένες ή βιομηχανικές ζώνες ZES· τουλάχιστον 15 παρεμβάσεις για ψηφιακή εφοδιαστική ή αστικοποίηση ή έργα ενεργειακής απόδοσης στους ίδιους τομείς· και έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των λιμένων.
                     
                     
                        Ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρεμβάσεων περιλαμβάνει:
                     
                     
                     
                        • Ολοκλήρωση της υποδομής του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ στους λιμένες Vasto και Ortona και στις βιομηχανικές περιοχές Saletti και Manoppello (Abruzzo)
                     
                     
                        • Υποδομές στον λιμένα του Salerno και στις βιομηχανικές περιοχές Uffita, Marcianise, Battipaglia και Nola (Καμπανία)
                     
                     
                        • Διασυνδέσεις μεταξύ του λιμένα Manfredonia και των αστικών περιοχών Termoli, Brindisi και Lecce (Απουλία και Molise).
                     
                     
                     
                        • Διασυνδέσεις μεταξύ του λιμένα του Τάραντα και των αστικών περιοχών του Τάραντα, της Potenza και της Matera (Απουλία και Basilicata).
                     
                     
                     
                        • Παρεμβάσεις υποδομής για την προσβασιμότητα στον λιμένα της Gioia Tauro (Καλαβρία).
                     
                     
                     
                        • Προσβασιμότητα των υποδομών στον λιμένα του Cagliari (Sardegna)
                     
                     
                        • Παρεμβάσεις υποδομής για την προσβασιμότητα στους λιμένες Augusta, Riporto, Sant’Agata di Mitello και Gela (Σικελία)
                     
                  
               
            
            
            
            
               
            
            
               15.ΑΠΟΣΤΟΛΗ 6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 1: Δίκτυα γειτνίασης, εγκαταστάσεις και τηλεϊατρική για εδαφική υγειονομική περίθαλψη
            
            
            
               Στόχος αυτής της συνιστώσας είναι η ενίσχυση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Ιταλίας (NHS), μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της προστασίας από κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων όσον αφορά την παροχή φροντίδας και βοήθειας σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική υγειονομική περίθαλψη είναι κατακερματισμένη και υπόκειται σε περιφερειακές ανισότητες που οδηγούν σε διαφορετικά επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης και αποτελέσματα στον τομέα της υγείας σε όλες τις περιφέρειες. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας θεωρείται χαμηλή και οι διάφοροι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών θεωρείται ότι είναι ελάχιστα ενσωματωμένοι. Επιπλέον, η ικανότητα του ιταλικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) να αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με την περιβαλλοντική έκθεση και την κλιματική αλλαγή έχει δοκιμαστεί από διάφορες περιβαλλοντικές κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αναδεικνύουν τις προκλήσεις λόγω έλλειψης επαρκών προληπτικών δράσεων. Στόχος αυτής της συνιστώσας του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η ενίσχυση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Ιταλίας (NHS), μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της προστασίας από κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των κοινοτήτων όσον αφορά την τοπική φροντίδα και βοήθεια. 
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2019 και το 2020 σχετικά με την ανάγκη «επικέντρωσης της σχετικής με τις επενδύσεις οικονομικής πολιτικής στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες (ειδικές ανά χώρα συστάσεις 3, 2019), την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας, στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των κρίσιμων ιατρικών προϊόντων και των υποδομών» (σύσταση ανά χώρα 1, 2020) και στην «εστίαση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως [...] στην ενισχυμένη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ανά χώρα για το 3, 2020».
            
            
            
               ΙΕ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               ά.α.
            
            
               ΙΕ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
               ά.α.
            
         
         
            
            
            
               ΙΕ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1:  Ορισμός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής υγειονομικής περίθαλψης.
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποτελεί προπαρασκευαστικό στοιχείο για τις επενδύσεις της συνιστώσας. Θεσπίζει ένα νέο μοντέλο εδαφικής υγειονομικής συνδρομής και δημιουργεί μια νέα θεσμική δομή για την υγεία, το περιβάλλον και την πρόληψη του κλίματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:
            
            
               1.Δημιουργία ενός νέου οργανωτικού μοντέλου για το εδαφικό δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης μέσω του καθορισμού ενός κανονιστικού πλαισίου που θα προσδιορίζει διαρθρωτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά πρότυπα.
            
            
               2.Ορισμός μιας νέας θεσμικής δομής για την υγεία, το περιβάλλον και την πρόληψη του κλίματος, σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση («Μία υγεία») και ένα ολιστικό όραμα («πλανητική υγεία»).
            
            
            
               Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας.
            
            
               Το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στη δημιουργία και τη θέση σε λειτουργία τουλάζιστον 1 250 κοινοτικών κέντρων υγείας, μέσω της ενεργοποίησης, της ανάπτυξης και της ομαδοποίησης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και της δημιουργίας (ενεργειακά αποδοτικών) κέντρων παροχής βοήθειας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών περίθαλψης.
            
            
            
               Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
            
            
               Η επένδυση συνίσταται στην ευρείας κλίμακας υιοθέτηση λύσεων τηλεϊατρικής και στη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με τα ακόλουθα μέτρα:
            
            
               1.Κατ’ οίκον περίθαλψη ως πρώτο σημείο βοήθειας (Επενδύσεις 1.2.1) — Στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται κατ’ οίκον στο 10 % του πληθυσμού άνω των 65 ετών μέσω επενδύσεων σε υλισμικό και αυξημένης παροχής υπηρεσιών.   
            
            
               2.Κέντρα εδαφικού συντονισμού (Επενδύσεις 1.2.2) — Η σχεδιαζόμενη επένδυση αφορά τη δημιουργία 602 Κέντρων Εδαφικού Συντονισμού («Centrali Operative Territoriali») που προορίζονται να συνδέσουν και να συντονίσουν διάφορες εδαφικές, κοινωνικές και νοσοκομειακές υπηρεσίες, καθώς και το δίκτυο έκτακτης ανάγκης. Τα τοπικά κέντρα συντονισμού αναμένεται να διασφαλίσουν τον εξ αποστάσεως έλεγχο των συσκευών που παρέχονται στους ασθενείς, να στηρίξουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επαγγελματιών του τομέα της υγείας και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα άτομα που παρέχουν φροντίδα και τις ανάγκες των ασθενών.
            
            
               3.Τηλεϊατρική για την καλύτερη υποστήριξη των ασθενών με χρόνιες παθήσεις (Επενδύσεις 1.2.3) — Στόχος της επένδυσης είναι (1) η χρηματοδότηση έργων που καθιστούν δυνατές τις εξ αποστάσεως επαφές διδακτορικού — ασθενούς, ιδίως της διαγνωστικής και της παρακολούθησης, (2) η δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας για τον έλεγχο έργων τηλεϊατρικής (συνδεδεμένη με τη συνιστώσα 6 της αποστολής 2 Επενδύσεις 1.3) και (3) η χρηματοδότηση ειδικών ερευνητικών πρωτοβουλιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας και περίθαλψης.
            
            
               Πρόσθετες παρεμβάσεις που συνδέονται με την κατ’ οίκον περίθαλψη απαριθμούνται στην αποστολή 5, συνιστώσα 2, ιδίως τις μεταρρυθμίσεις 1 και 2 και τις επενδύσεις 1 και 2.
            
            
               Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικό νοσοκομείο).
            
            
               Η επένδυση θα δημιουργήσει τουλάχιστον 380 κοινοτικά νοσοκομεία, δηλαδή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς οι οποίοι, μετά από επεισόδιο ελάσσονος οξύτητας ή υποτροπής χρόνιων παθολογιών, απαιτούν χαμηλής έντασης και βραχυχρόνιες κλινικές παρεμβάσεις.
            
         
         
            
            
               ΙΕ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                        (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                        (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M6C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1:  Ορισμός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργική απόφαση) που προβλέπει τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης.
                     
                     
                  
                  
                     
                        Διάταξη του νόμου που αναφέρει την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας 
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργικό διάταγμα) που προβλέπει:
                     
                     
                        — Καθορισμός ενός νέου οργανωτικού μοντέλου του τοπικού δικτύου υγειονομικής περίθαλψης, μέσω του καθορισμού ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα προσδιορίζει τα διαρθρωτικά, τεχνολογικά και οργανωτικά πρότυπα σε όλες τις περιφέρειες· ορισμός μιας νέας θεσμικής δομής για την υγεία, το περιβάλλον και την πρόληψη του κλίματος, σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία υγεία».
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M6C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης 
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφέρειες
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με το ιταλικό Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια και εκτελεστική αρχή και συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με τους άλλους φορείς που ασχολούνται με τα κοινοτικά κέντρα υγείας:
                     
                     
                        Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο διακυβέρνησης που απαριθμεί όλα τα κατάλληλα μέρη που έχουν προσδιοριστεί για την εφαρμογή του Κοινοτικού Σπιτιού Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας. Η σύμβαση προσδιορίζει επίσης τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει κάθε ιταλική περιφέρεια για να εγγυηθεί την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά το κοινοτικό κέντρο υγείας. 
                     
                     
                         Η σύμβαση αποσκοπούσε στη στήριξη της εδαφικής συνοχής, της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στην επιτάχυνση της υλοποίησης πολύπλοκων παρεμβάσεων. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγάλα έργα ή επενδύσεις που διαρθρώνονται σε επιμέρους παρεμβάσεις λειτουργικά συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη χρήση των ευρωπαϊκών επενδυτικών διαρθρωτικών ταμείων και των εθνικών ταμείων που περιλαμβάνονται επίσης σε σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διάθεση τεχνολογικά εξοπλισμένων κοινοτικών Σπιτιών Υγείας (πρώτη παρτίδα)
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 350
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Θα διατεθούν τουλάχιστον 1 350 Κοινοτικά Σπίτια Υγείας και εξοπλίζονται τεχνολογικά — προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση, η εδαφική εγγύτητα και η ποιότητα της περίθαλψης για τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας και της κλινικής εικόνας τους (ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, μη αυτάρκεις άνθρωποι που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα, άτομα με αναπηρία, ψυχικά προβλήματα, φτώχεια), μέσω της ενεργοποίησης, της ανάπτυξης και της συγκέντρωσης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και της εφαρμογής κέντρων παροχής βοήθειας (ενεργειακά αποδοτικά) για μια πολυεπαγγελματική απόκριση.
                     
                     
                        Οι νέες κατασκευές που χρηματοδοτούνται από την RRF συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της υποσημείωσης 5 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχουν το ψηφιακό μοντέλο για την εφαρμογή της κατ’ οίκον περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Οδηγίες εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Οι κατευθυντήριες γραμμές εξορθολογίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ενίσχυση της κατ’ οίκον περίθαλψης μέσω της ανάπτυξης τεχνικών τηλεπαρακολούθησης και αυτοματισμού κατ’ οίκον.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφέρειες 
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της εγκεκριμένης σύμβασης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με το ιταλικό Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια και εκτελεστική αρχή και συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με τους άλλους φορείς που ασχολούνται με την κατ’ οίκον περίθαλψη
                     
                     
                        Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης καθορίζει για κάθε παρέμβαση ή κατηγορία παρεμβάσεων, το χρονοδιάγραμμα, τις αρμοδιότητες των αναδόχων, τα κριτήρια αξιολόγησης και παρακολούθησης και τις κυρώσεις για τυχόν μη συμμόρφωση. Καθορίζει επίσης τους όρους ενδεχόμενης μερικής αποχρηματοδότησης των παρεμβάσεων ή την κατανομή των σχετικών πόρων σε άλλο επίπεδο διακυβέρνησης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επιπλέον άτομα που νοσηλεύονται κατ’ οίκον (πρώτη παρτίδα)
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        800 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση του αριθμού των ατόμων που υποβάλλονται σε κατ’ οίκον περίθαλψη ώστε να φτάσει το 10 % του πληθυσμού σε σχέση με το 65 (περίπου 1,5 εκατομμύρια άτομα το 2026). Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 που νοσηλεύονται κατ’ οίκον κατά τουλάχιστον 800 000 άτομα εντός του 2026. Η ολοκληρωμένη κατ’ οίκον περίθαλψη είναι μια υπηρεσία για άτομα όλων των ηλικιών με μία ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις ή μια τελική κλινική κατάσταση που απαιτεί συνεχή και άκρως εξειδικευμένη επαγγελματική υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα κέντρα συντονισμού λειτουργούν πλήρως (δεύτερη δέσμη)
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        600
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το κρίσιμο σημείο της παρέμβασης αυτής είναι η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 600 Κέντρων Εδαφικού Συντονισμού («Centrali Operative Territoriali») (1 για κάθε 100 000 κατοίκους) με αποστολή τον συντονισμό και τη σύνδεση των διαφόρων εδαφικών, κοινωνικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, καθώς και του δικτύου έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια, η προσβασιμότητα και η ενσωμάτωση της περίθαλψης.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον ένα σχέδιο ανά περιφέρεια (λαμβανομένων υπόψη τόσο των σχεδίων που θα υλοποιηθούν στην επιμέρους περιφέρεια όσο και εκείνων που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινοπραξιών μεταξύ περιφερειών)
                     
                  
                  
                     
                        Προγράμματα/έργα που προορίζονται για τις περιφέρειες
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Η εθνική στρατηγική τηλεϊατρικής προωθεί και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και την επέκταση νέων έργων και λύσεων τηλεϊατρικής στο πλαίσιο των περιφερειακών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και, ως εκ τούτου, αποτελεί βασικό (τεχνολογικό) παράγοντα διευκόλυνσης για την εφαρμογή της ενισχυμένης προσέγγισης της εξ αποστάσεως περίθαλψης στην υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρόνιους ασθενείς.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ατόμων που υποβοηθούνται από εργαλεία τηλεϊατρικής (τρίτη δέσμη)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 200 000 άτομα επικουρούμενα από εργαλεία τηλεϊατρικής
                     
                     
                        Η παρέμβαση συνεπάγεται τη χρηματοδότηση ειδικών ερευνητικών πρωτοβουλιών για τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας και περίθαλψης.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικό νοσοκομείο).
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της έγκρισης της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με το ιταλικό Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια και εκτελεστική αρχή και συμμετοχή των περιφερειακών διοικήσεων από κοινού με τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τα κοινοτικά νοσοκομεία
                     
                     
                        Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης απαριθμεί όλες τις κατάλληλες τοποθεσίες που προσδιορίζονται για τις επενδύσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε περιφέρεια για να διασφαλίσει την επίτευξη του προβλεπόμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιαδήποτε περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας απευθύνεται στον επίτροπο «ad acta». Όσον αφορά το τεχνολογικό πάρκο των εγκαταστάσεων, δηλαδή όλα τα εργαλεία, τις άδειες και τις διασυνδέσεις, δίνεται προτεραιότητα στις αθροιστικές μεθόδους προμήθειας.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικό νοσοκομείο).
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοτικά νοσοκομεία ανακαινισμένα, διασυνδεδεμένα και εξοπλισμένα από τεχνολογική άποψη (πρώτη παρτίδα)
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        400
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 400 κοινοτικά νοσοκομεία ανακαινίστηκαν, διασυνδέθηκαν και εξοπλίστηκαν τεχνολογικά
                     
                     
                        Τα κοινοτικά νοσοκομεία είναι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς οι οποίοι, μετά από επεισόδιο ελάσσονος οξύτητας ή υποτροπής χρόνιων παθολογιών, απαιτούν χαμηλής έντασης και βραχυχρόνιες κλινικές παρεμβάσεις που μπορούν δυνητικά να παρασχεθούν στο σπίτι, αλλά γίνονται δεκτοί σε αυτές τις εγκαταστάσεις λόγω της έλλειψης καταλληλότητας του ίδιου του σπιτιού (δομική ή/και οικογένεια).
                     
                  
               
            
            
               ΙΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 6 ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ 2: Καινοτομία, έρευνα και ψηφιοποίηση των εθνικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
            
            
            
               Αυτή η συνιστώσα του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση των αναγκαίων πρόσφορων συνθηκών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των εθνικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μέσω: i) αντικατάσταση των παρωχημένων τεχνολογιών υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία· ii) την ανάπτυξη σημαντικής διαρθρωτικής βελτίωσης της ασφάλειας των νοσοκομειακών κτιρίων· iii) τη βελτίωση των συστημάτων πληροφοριών για την υγεία και των ψηφιακών εργαλείων· iv) την προώθηση και ενίσχυση του τομέα της επιστημονικής έρευνας· v) την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων.
            
            
               Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτής της συνιστώσας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που απευθύνθηκαν στην Ιταλία το 2020 και το 2019 σχετικά με την ανάγκη «ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ικανότητας του συστήματος υγείας στους τομείς των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των κρίσιμων ιατρικών προϊόντων και υποδομών» (σύσταση ανά χώρα 1, 2020), της «επικέντρωσης των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ιδίως στις [...] ενισχυμένες ψηφιακές υποδομές για τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών» (σύσταση ανά χώρα 3, 2020) και στην «εστίαση των επενδύσεων στην οικονομική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και στην ποιότητα των υποδομών, καθώς και για περιφερειακές ανισότητες» (ειδική ανά χώρα σύσταση 3, 2019). 
            
            
            
               ΙΣΤ.1. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που είναι επιλέξιμες για λήψη μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
               Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των επιστημονικών ιδρυμάτων για τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την περίθαλψη (IRCCS)
            
            
               Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην αναδιοργάνωση του δικτύου των επιστημονικών ιδρυμάτων για τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την περίθαλψη (IRCCS) ώστε i) να βελτιωθεί η ποιότητα του εθνικού συστήματος υγείας (ΕΣΥ), ii) να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ υγείας και έρευνας και iii) να επανεξεταστεί το νομικό καθεστώς του IRCCS και οι πολιτικές έρευνας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ιταλικού Υπουργείου Υγείας. 
            
            
               Η μεταρρύθμιση θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση των δημόσιων IRCCS με i) την ενίσχυση της στρατηγικής διαχείρισης, ii) τον καλύτερο καθορισμό των εξουσιών και των τομέων αρμοδιότητας και iii) τον πλήρη καθορισμό των κανόνων σχετικά με το καθεστώς του επιστημονικού διευθυντή των δημόσιων IRCCS και του ερευνητικού προσωπικού. 
            
            
               Τέλος, ένα ειδικό επιμέρους μέτρο που διαφοροποιεί τα IRCCS ανάλογα με τη δραστηριότητά τους (ένας ειδικός ή γενικός), δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο IRCCS και διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των ίδιων των IRCCS και των άλλων δομών του ιταλικού ΕΣΥ.
            
            
            
               Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του ΕΣΥ.
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ενίσχυση του συστήματος βιοϊατρικής έρευνας μέσω δύο γραμμών παρέμβασης: α) χρηματοδότηση έργων απόδειξης της ορθότητας της ιδέας (PoC) για την υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογιών με χαμηλό βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας, καθώς και για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τη βιομηχανία β) χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων/έργων στον τομέα των σπάνιων νόσων και των σπάνιων καρκίνων και άλλων νόσων με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία.
            
            
                
            
         
         
            
               ΙΣΤ.2. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της μη επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης
            
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M6C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των Επιστημονικών Ιδρυμάτων Νοσηλευτικής και Φροντίδας (IRCCS) και των ερευνητικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος που προβλέπει την αναδιοργάνωση των κανονισμών που διέπουν τα επιστημονικά ινστιτούτα νοσηλείας και περίθαλψης (IRCSS)
                     
                  
                  
                     
                     
                        Διάταξη του διατάγματος που αναφέρει την έναρξη ισχύος
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Η μεταρρύθμιση αναδιοργανώνει το δίκτυο του IRCCS για τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας του ΕΣΥ, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ υγείας και έρευνας, την επανεξέταση του νομικού καθεστώτος του IRCCS και των πολιτικών έρευνας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ιταλικού Υπουργείου Υγείας.
                     
                     
                        Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μέτρα για: i) ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης· ii) να βελτιώσει τη διακυβέρνηση των δημόσιων IRCCS με την ενίσχυση της στρατηγικής διαχείρισης και τον καλύτερο καθορισμό των εξουσιών και των τομέων αρμοδιότητας.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του ΕΣΥ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται για τους σπάνιους καρκίνους και τις σπάνιες νόσους
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Χορήγηση χρηματοδότησης σε ερευνητικά προγράμματα/σχέδια στον τομέα των σπάνιων νόσων και των σπάνιων καρκίνων. Οι παθολογίες αυτές, που χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοϊατρική πολυπλοκότητα και συχνά από πολυοργανική έκφραση, απαιτούν συνδυασμό υψηλής κλινικής ικανότητας και προηγμένων διαγνωστικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και απαιτούν τεχνολογίες αριστείας και συντονισμό συνεργατικών δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
                           Η χορήγηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα σχετικά με τις σπάνιες νόσους και τους σπάνιους καρκίνους πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού.
                     
                     
                        Τουλάχιστον 100 ερευνητικά έργα πρέπει να έχουν λάβει μια πρώτη δόση χρηματοδότησης.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του ΕΣΥ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        324
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Χορήγηση χρηματοδότησης σε ερευνητικά προγράμματα/σχέδια για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία.
                           Η χορήγηση χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα σχετικά με ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία αναλαμβάνεται μέσω διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού.
                     
                     
                        Τουλάχιστον 324 ερευνητικά έργα πρέπει να έχουν λάβει μια πρώτη δόση χρηματοδότησης.
                     
                  
               
            
                
            
            
               ΙΣΤ.3. 
                     Περιγραφή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με τη λήψη δανείου 
            
            
            
               Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων.
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη βελτίωση της ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα του προσωπικού, να βελτιωθεί η ποιότητα των διαδικασιών, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η επένδυση έχει τρεις άξονες παρέμβασης:
            
            
               1.Εκσυγχρονισμός του μεγάλου εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης με την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων μοντέλων με προηγμένα τεχνολογικά μοντέλα.
            
            
               2.Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες των νοσοκομείων «Dipartimenti Emergenza e accettazione» (DEA) 1ου επιπέδου και DEA 2ου επιπέδου.
            
            
               3.Αύξηση του αριθμού κλινών σε μονάδες εντατικής και ημιεντατικής θεραπείας
            
            
            
               Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην ευθυγράμμιση των νοσοκομείων με τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό, προβλέπονται δύο διαφορετικές γραμμές επενδύσεων:
            
            
               1.Παρεμβάσεις σεισμικής αναβάθμισης και βελτίωσης των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων που προσδιορίζονται από την έρευνα των αναγκών που εκφράζουν οι περιφέρειες.
            
            
               2.Πολυετείς παρεμβάσεις με στόχο την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του φυσικού και τεχνολογικού πλαισίου των ακινήτων δημόσιας υγείας.
            
            
            
               Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων.
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στη σημαντική βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής που στηρίζει την παροχή φροντίδας, την ανάλυση της υγειονομικής περίθαλψης και την ικανότητα πρόβλεψης του ιταλικού ΕΣΥ. Η επένδυση αποτελείται από δύο διαφορετικά έργα:
            
         
         
            
               1.Ενίσχυση της υποδομής και της χρήσης των υφιστάμενων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (HER). Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός πλήρως ψηφιακού περιβάλλοντος δεδομένων, δηλαδή ομοιογενούς, συνεκτικού και φορητού σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Το ΗΜΥ επιτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: πρώτον, παρέχει στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας τη δυνατότητα να βασίζονται στην ίδια πηγή κλινικών πληροφοριών που περιγράφουν λεπτομερώς ολόκληρο το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς· δεύτερον, θα καταστεί το σημείο πρόσβασης των πολιτών και των ασθενών στις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· τρίτον, οι διοικήσεις υγειονομικής περίθαλψης εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιούν τα κλινικά δεδομένα για τη διενέργεια αναλύσεων υγείας και τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
            
            
               2.Ενίσχυση των υποδομών και των τεχνολογικών και αναλυτικών μέσων του Υπουργείου Υγείας για την παρακολούθηση των βασικών επιπέδων βοήθειας (LEA, δηλαδή των υπηρεσιών που εγγυάται το Εθνικό Σύστημα Υγείας) και σχεδιασμός της υγειονομικής βοήθειας και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις πληθυσμιακές ανάγκες και τις εξελίξεις όσον αφορά τις δημογραφικές τάσεις, τις τάσεις καινοτομίας και επιδημιολογίας. Αυτός ο βασικός και πρωταρχικός στόχος του ιταλικού Υπουργείου Υγείας επιτυγχάνεται με την επίτευξη των ακόλουθων επιμέρους στόχων και με την ενσωμάτωση 4 επιμέρους στόχων: i) ενίσχυση της υποδομής του ιταλικού Υπουργείου Υγείας, με την ενσωμάτωση κλινικών δεδομένων ΗΜΥ με τα κλινικά, διοικητικά και κοστολογικά δεδομένα του Νέου Συστήματος Πληροφόρησης για την Υγεία (NSIS) και με άλλες πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» για την παρακολούθηση της «ΑΕΑ» και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων επιτήρησης της υγείας και επαγρύπνησης· ii) βελτίωση της συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής δεδομένων NSIS σε τοπικό επίπεδο, ανασχεδιασμός και τυποποίηση της περιφερειακής και τοπικής διαδικασίας παραγωγής δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί το εργαλείο NSIS για τη μέτρηση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του ΕΣΥ· iii) ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ανάλυσης για την αξιολόγηση πολύπλοκων φαινομένων και πρόβλεψη σεναρίων για τη βελτίωση της κεντρικής ικανότητας σχεδιασμού υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ανίχνευσης αναδυόμενων νόσων· iv) δημιουργία εθνικής πλατφόρμας στην οποία θα μπορούν να ανταποκρίνονται η προσφορά και η ζήτηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής από τους διαπιστευμένους παρόχους. 
            
            
            
            
               Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
            
            
               Η επένδυση αυτή συνίσταται στην αύξηση των υποτροφιών για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής· δρομολόγηση σχεδίου κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια όσον αφορά τις νοσοκομειακές λοιμώξεις για όλο το προσωπικό της NHS· ενεργοποίηση μιας εκπαιδευτικής διαδρομής για το προσωπικό με υψηλότατους ρόλους εντός των φορέων της NHS σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες και χρηματοδότηση συμβάσεων εξειδικευμένης ιατρικής κατάρτισης.
            
            
            
               ΙΣΤ.4. 
                     Ορόσημα, στόχοι, δείκτες και χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του δανείου 
            
            
                
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
                  
                     
                        Ποιοτικοί δείκτες 
                           (για τα ορόσημα)
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοτικοί δείκτες 
                           (για τους στόχους)
                     
                  
                  
                     
                        Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
                     
                  
                  
                     
                        Περιγραφή κάθε ορόσημου και στόχου
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδα μέτρησης
                     
                  
                  
                     
                        Τιμή βάσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τρίμηνο
                     
                  
                  
                     
                        Έτος
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M6C2-4
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σχέδιο αναδιοργάνωσης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας/Ιταλικές Περιφέρειες 
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της έγκρισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης για την ενίσχυση της ικανότητας των νοσοκομείων του ΕΣΥ να αντιμετωπίζουν επαρκώς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας με την αύξηση του αριθμού κλινών σε μονάδες εντατικής και υποεντατικής θεραπείας.
                     
                     
                        Το σχέδιο νοσοκομειακής αναδιοργάνωσης αυξάνει τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών στις μονάδες εντατικής και ημι-εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
                     
                     
                        
                     
                        
                     
                  
               
                     
                        M6C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                         Έγκριση της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης 
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση της υπογραφής της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης από το Υπουργείο Υγείας και τις ιταλικές περιφέρειες
                     
                     
                        
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo), με το ιταλικό Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια και εκτελεστική αρχή και τη συμμετοχή περιφερειακών διοικήσεων και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών.
                     
                     
                        Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης είναι το εργαλείο που προσδιορίζεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 88 της 2011ης Μαΐου 31 και του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 91 της 20ής Ιουνίου 2017, με τον νόμο αριθ. 123 της 3ης Αυγούστου 2017) για την επιτάχυνση της υλοποίησης στρατηγικών έργων που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους. Η σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης απαριθμεί όλες τις κατάλληλες τοποθεσίες που προσδιορίζονται για τις επενδύσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε περιφέρεια για να διασφαλίσει την επίτευξη του αναμενόμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση παραβίασης από οποιαδήποτε περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας απευθύνεται στον επίτροπο «ad acta».
                     
                  
               
                     
                        M6C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγάλος εξοπλισμός υγιεινής σε λειτουργία
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        3 100
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Το Υπουργείο Υγείας διενήργησε αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία η συνολική απαίτηση για νέο μεγάλο υγειονομικό εξοπλισμό έχει προσδιοριστεί σε 3 133 μονάδες για την αντικατάσταση παρωχημένων ή μη χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών (ηλικίας άνω των 5 ετών).
                     
                     
                     
                        Ο αριθμός και οι τυπολογίες του εξοπλισμού που αντικαθίστανται είναι: 340 CT (τομογραφία υπολογιστή) με 128 φέτες, 190 NMR (πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός) σε 1.5 T, 81 Linear Accelerators, 937 σταθερά συστήματα ακτίνων Χ, 193 Angiography, 82 Gamma cameras, 53 Gamma cameras/CT (υπολογιστική τομογραφία), 34 PET (τομογραφία ποζιτρονίων) CT (τομογραφία υπολογιστή), 295 Mammography, 928 Ulasound.
                     
                     
                        
                     
                  
               
                     
                        M6C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοποίηση όλων των δημόσιων συμβάσεων που έχουν ανατεθεί.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση διαγωνισμών (συμφωνία-πλαίσιο Consip) και σύναψη συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών και ψηφιοποίηση νοσοκομείων κατηγορίας DEA I και II)
                     
                     
                        Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν την αγορά: α) Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (DPC), συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και τυχόν βοηθητικών εργασιών, που απαιτούνται για την επίτευξη της μηχανοργάνωσης ολόκληρης της νοσοκομειακής δομής β) απόκτηση τεχνολογίας πληροφοριών υλισμικού και/ή λογισμικού, ηλεκτροϊατρικών τεχνολογιών, καθώς και πρόσθετων τεχνολογιών και τυχόν βοηθητικών εργασιών, αναγκαίων για την επίτευξη της μηχανοργάνωσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών. Η αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου ψηφιοποίησης, πριν από την υλοποίηση της παρέμβασης, θα επιτρέψει την τελειοποίηση αυτής της αξιολόγησης, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιφέρειας/νοσοκομείου.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση των νοσοκομείων (DEA — Τμήματα Έκτακτης Ανάγκης και Εισαγωγής — Επίπεδο I και Επίπεδο II)
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        280
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Κάθε ψηφιοποιημένο νοσοκομείο διαθέτει Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (ΣΠΔ) που είναι απαραίτητο για την επίτευξη της μηχανογράφησης ολόκληρης της νοσοκομειακής δομής και επαρκούς υλισμικού και/ή λογισμικού πληροφορικής, ηλεκτροϊατρικών τεχνολογιών, καθώς και πρόσθετων τεχνολογιών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη της μηχανοργάνωσης κάθε νοσοκομειακής υπηρεσίας.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες κλίνες που παρέχονται στις ΜΕΘ και στην υποεντατική περίθαλψη
                        
                     
                        
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        7 700
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η παροχή τουλάχιστον 3 500 κλινών εντατικής θεραπείας και 4 200 κλινών στην ημι-εντατική περιοχή με σχετικό εξοπλισμό εξαερισμού πρέπει να είναι δομική (που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά περίπου 70 % του αριθμού των κλινών που προϋπήρχαν της πανδημίας).
                     
                     
                        
                     
                  
               
                     
                        M6C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των αντισεισμικών επεμβάσεων στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        109
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 109 αντισεισμικές παρεμβάσεις σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις για την ευθυγράμμισή τους με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
                     
                     
                        
                     
                        .
                     
                  
               
                     
                        M6C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Γενικοί ιατροί που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας.
                     
                     
                        
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστό 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την αύξηση του αριθμού των τύπων ψηφιακών εγγράφων που ψηφιοποιούνται στα ΗΜΥ και με την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και κατάρτισης για την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών σε ολόκληρη τη χώρα.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Το Σύστημα Κάρτας Ασφάλισης Υγείας και η υποδομή για τη διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Υγείας είναι πλήρως λειτουργικά.
                     
                     
                        
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
                        και της υποδομής για τη διαλειτουργικότητα του ΗΜΥ.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και της υποδομής για τη διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού ιατρικού μητρώου: Δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου, διαλειτουργικής πλατφόρμας και πλατφόρμας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρότυπο πόρων διαλειτουργικότητας για την ταχεία υγειονομική περίθαλψη, με αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων εμπειριών στον τομέα αυτό, διασφαλίζοντας πρότυπα αποθήκευσης, ασφάλειας και διαλειτουργικότητας.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Όλες οι περιφέρειες έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν το ΗΜΥ
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Όλες οι περιφέρειες δημιουργούν, συμπληρώνουν και χρησιμοποιούν τα ΗΜΥ. Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει:                                                            — Η ενσωμάτωση/τροφοδότηση των εγγράφων στον ΗΜΥ αρχίζει από ψηφιακά εγχώρια έγγραφα. Η ad hoc μετάβαση/μετάφραση τρεχόντων ή παλαιών εγγράφων σε έντυπη μορφή περιλαμβάνεται στην περίμετρο της παρέμβασης.                                                                      — Οικονομική στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης για να επικαιροποιήσουν τον εξοπλισμό τους και να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα και η τεκμηρίωση της υγειονομικής περίθαλψης παράγονται ως ψηφιακά ιθαγενή.                                                                                            Οικονομική στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν να υιοθετήσουν την εθνική πλατφόρμα, τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα UI/UX.   — Υποστήριξη ικανοτήτων (ανθρώπινο κεφάλαιο) για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές για την υλοποίηση αλλαγών υποδομών και δεδομένων με σκοπό την υιοθέτηση του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου υγείας.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούνται υποτροφίες για ειδική κατάρτιση στη γενική ιατρική.
                     
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 800
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Η επένδυση αυτή θα αυξήσει τις υποτροφίες για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής, εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση 3 τριετών κύκλων κατάρτισης·
                     
                  
               
                     
                        M6C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες για ειδική κατάρτιση στη γενική ιατρική.
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός 
                     
                  
                  
                     
                        1 800
                     
                  
                  
                     
                        2 700
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Η επένδυση αυτή θα αυξήσει τις υποτροφίες για το συγκεκριμένο μάθημα γενικής ιατρικής, εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση 3 τριετών κύκλων κατάρτισης.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-16
                     
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατάρτιση σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες που παρέχονται στους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 500
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Κατάρτιση σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες παρέχεται σε 4 500 υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας
                     
                     
                        Η επένδυση αυτή θα ενεργοποιήσει μια εκπαιδευτική πορεία για το προσωπικό με υψηλότατους ρόλους εντός των φορέων του ΕΣΥ, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες διαχειριστικές και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της υγείας με μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη, καινοτόμο, ευέλικτη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προοπτική.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χρηματοδοτούμενων συμβάσεων ιατρικής — εξειδικευμένης κατάρτισης
                     
                  
                  
                     
                        ά.α.
                     
                  
                  
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 200
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Η επένδυση αυτή παρέχει τη χρηματοδότηση συμβάσεων εξειδικευμένης ιατρικής κατάρτισης που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση 4 200 επιπλέον συμβάσεων κατάρτισης για έναν πλήρη κύκλο σπουδών (5 έτη)
                     
                  
               
            
            
               ΤΜΗΜΑ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
            
            
            
               Εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
            
            
               Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας ανέρχεται σε 191 499 177 889 EUR.
            
            
            
               1.Οικονομική συνεισφορά 
            
            
               Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 οργανώνονται ως εξής:
            
            
         
         
            
               1.1.Πρώτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-51
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας σχετικά με τη διακυβέρνηση του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-52
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-53
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς νομοθεσίας για την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-68
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σύστημα αποθετηρίου για τους ελέγχους και τους ελέγχους: πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της RRF
                     
                  
               
                     
                        M1C1-69
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την απλούστευση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1: Δημόσιες συμβάσεις ΤΠΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διαταγμάτων νόμου για τη μεταρρύθμιση του 1.1 «ICT Procurement»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3: Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διαταγμάτων νόμου για τη μεταρρύθμιση 1.3 «Προτεραιότητα στο υπολογιστικό νέφος και διαλειτουργικότητα»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-29
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-30
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-31
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.6: Μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για το πλαίσιο μεταρρύθμισης της αφερεγγυότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-32
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για αστικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος ειδικής νομοθεσίας που διέπει την πρόσληψη Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-54
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Παροχή τεχνικής βοήθειας και ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της πρόσληψης εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή του ιταλικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-55
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επέκταση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στο ιταλικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στον εθνικό προϋπολογισμό με σκοπό την αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-71
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλης της αναγκαίας νομοθεσίας, κανονισμών και εκτελεστικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου) για το σύστημα δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-100
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικών διατάξεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επανεξέτασης των δαπανών — Ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-101
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση επανεξέτασης των πιθανών δράσεων για τη μείωση της φοροδιαφυγής
                     
                  
               
                     
                        M1C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για να καταστούν οι πιστώσεις φόρου μετάβασης 4.0 διαθέσιμες στους δυνητικούς δικαιούχους και σύσταση της επιστημονικής επιτροπής
                     
                  
               
                     
                        M1C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1: κόμβος ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων για την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης για τον ψηφιακό τουρισμό
                     
                  
               
                     
                        M2C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 Νέα νομοθεσία για την προώθηση της παραγωγής και κατανάλωσης αερίου από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος για την προώθηση της χρήσης του αερίου από ανανεώσιμες πηγές για τη χρήση βιομεθανίου στους τομείς των μεταφορών, της βιομηχανίας και της κατοικίας και εκτελεστικό διάταγμα που καθορίζει τους όρους και τα κριτήρια για τη χρήση του και το νέο σύστημα κινήτρων.
                     
                  
               
                     
                        M2C2-37
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.1 Έξυπνες διαδικασίες αξιολόγησης έργων στον τομέα των τοπικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών με σταθερές εγκαταστάσεις και στον τομέα των ταχέων μαζικών μεταφορών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος
                     
                  
               
                     
                        M2C2-41
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.3 Ηλεκτρικά λεωφορεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης που προσδιορίζει το ποσό των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη του σκοπού της παρέμβασης (αλυσίδα εφοδιασμού λεωφορείων)
                     
                  
               
                     
                        M2C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της παράτασης του Superbonus
                     
                  
               
                     
                        M2C4-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για καλύτερη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των υδάτων
                     
                  
               
                     
                        M3C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή ενιαίας τελωνειακής θυρίδας («Sportello Unico Doganale»)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος για την ενιαία τελωνειακή υπηρεσία (Sportello Unico Doganale)
                     
                  
               
                     
                        M4C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 4.1: Ph.D. Μεταρρύθμιση των προγραμμάτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων (πρωτογενής νομοθεσία) σχετικά με: α) διευκόλυνση των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών· ομάδες πανεπιστημιακών πτυχίων· μεταρρύθμιση των διδακτορικών προγραμμάτων
                     
                  
               
                     
                        M4C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικών αποφάσεων για μεταρρύθμιση των υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
                     
                  
               
                     
                        M5C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της διυπουργικής απόφασης για τη θέσπιση εθνικού προγράμματος για την εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων (GOL) και της διυπουργικής απόφασης για τη θέσπιση εθνικού σχεδίου για νέες δεξιότητες
                     
                  
               
                     
                        M5C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για την αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        11 494 252 874 EUR
                     
                  
               
            
            
               1.2.Δεύτερη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C4-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της διοικητικής απλούστευσης και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τους επισκέπτες των εθνικών πάρκων και των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών
                     
                  
               
                     
                        M5C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Πρώτοι και Ταχυδρομικοί Σταθμοί Στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επιχειρησιακού σχεδίου για έργα που αφορούν τον πρώτο και τον ταχυδρομικό σταθμό στέγασης, τον καθορισμό των απαιτήσεων των έργων που μπορούν να υποβληθούν από τοπικές οντότητες και τη δρομολόγηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-56
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της εξουσιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
                     
                  
               
                     
                        M1C1-70
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της αναθεώρησης του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων (D.Lgs. n. 50/2016)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-103
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου και κανονιστικών διατάξεων και ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών για την ενθάρρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη βελτίωση των λογιστικών και λοιπών ελέγχων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-104
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση στόχων εξοικονόμησης για την επανεξέταση των δαπανών για την περίοδο 2023-2025
                     
                  
               
                     
                        M1C3-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 — Ελκυστικότητα μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διάθεση πόρων στους δήμους για την ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
               
                     
                        M2C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του υπουργικού διατάγματος για την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3 — Τεχνική υποστήριξη για τις τοπικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της συμφωνίας για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη των τοπικών δημόσιων αρχών
                     
                  
               
                     
                        M2C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας και συμβάσεις με συγγραφείς
                     
                  
               
                     
                        M2C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων R & D σε ερευνητικά έργα για το υδρογόνο
                     
                  
               
                     
                        M2C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3.2 Μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος φορολογικών κινήτρων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-38
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συσσωρευτές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικής απόφασης
                     
                  
               
                     
                        M2C2-42
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5.4 Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική μετάβαση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της χρηματοδοτικής συμφωνίας
                     
                  
               
                     
                        M2C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1: Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών για παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2,1. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης παρεμβάσεων κατά της υδρογεωλογικής αστάθειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης του νομικού πλαισίου για την καλύτερη διαχείριση των υδρολογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νέου νομικού πλαισίου για τους σκοπούς της άρδευσης
                     
                  
               
                     
                        M4C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
                     
                  
               
                     
                        M4C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, προσλήψεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημα
                     
                  
                  
                     
                        Το σχέδιο «Σχολείο 4.0» για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης του ιταλικού σχολικού συστήματος εγκρίνεται
                     
                  
               
                     
                        M4C2-4
                     
                  
                  
                     
                        - Μεταρρύθμιση 1.1: Εφαρμογή μέτρων στήριξης της Ε & Α για την προώθηση της απλούστευσης και της κινητικότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος υπουργικών διαταγμάτων σχετικά με την απλούστευση και την κινητικότητα R & D που συνδέονται με το κοινό ταμείο χρηματοδότησης.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        11 494 252 874 EUR
                     
                  
               
            
            
               1.3.Τρίτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C4-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.2 «Μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης για την εξασφάλιση πλήρους διαχειριστικής ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ύδρευσης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση του Polo Strategico Nazionale (PSN)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Λειτουργία της Εθνικής Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεδομένων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Δημιουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
                     
                  
               
                     
                        M1C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αρχική ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη λειτουργίας του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
                     
                  
               
                     
                        M1C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ενεργοποίηση κεντρικής μονάδας ελέγχου για τα μέτρα ασφαλείας των PSNC & NIS
                     
                  
               
                     
                        M1C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υποστήριξη της αναβάθμισης των δομών ασφαλείας T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2: Στήριξη του μετασχηματισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της σύστασης της ομάδας μετασχηματισμού και της NewCo
                     
                  
               
                     
                        M1C1-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για τη διεξαγωγή δίκης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
               
                     
                        M1C1-35
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση των φορολογικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συνολική μεταρρύθμιση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων φορολογικών δικαστηρίων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-36
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4, 1.5 και 1.6: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις μεταρρυθμίσεις της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης και τη μεταρρύθμιση της αφερεγγυότητας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-57
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των διοικητικών διαδικασιών για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης με στόχο την εφαρμογή του RRF
                     
                  
               
                     
                        M1C1-102
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από επιλεγμένες δημόσιες διοικήσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχεδίων εξοικονόμησης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-105
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγαλύτερος αριθμός «γραμμάτων συμμόρφωσης»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-106
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του αριθμού των ψευδώς θετικών «επιστολών συμμόρφωσης»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-107
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης»
                     
                  
               
                     
                        M1C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2021
                     
                  
               
                     
                        M1C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής που σχετίζονται με την ενέργεια και του παράγωγου δικαίου (εφόσον απαιτείται)
                     
                  
               
                     
                        M1C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2021
                     
                  
               
                     
                        M1C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3.1:  Θέσπιση ελάχιστων περιβαλλοντικών κριτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος διατάγματος για τον καθορισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο
                     
                  
               
                     
                        M2C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Δημοσίευση της τελικής κατάταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος παροχής κινήτρων υλικοτεχνικής υποστήριξης
                     
                  
               
                     
                        M2C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
               
                     
                        M2C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των έργων για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M3C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικών τροποποιήσεων σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών για τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
                     
                  
               
                     
                        M3C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Ανταγωνιστική ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης σε ιταλικούς λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις παραχωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων
                     
                  
               
                     
                        M3C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3 — Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μονάδες ψυχρής σιδερώματος
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για μονάδες σιδερώματος εν ψυχρώ
                     
                  
               
                     
                        M4C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΣΜ)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημα
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των μεταρρυθμίσεων του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων
                     
                  
               
                     
                        M4C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2: Ανώτερη σχολική βαθμίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεχής κατάρτιση για διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης για την ποιότητα του σχολείου.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Σχέδια χρηματοδότησης που υποβάλλονται από νέους ερευνητές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σπουδαστών που έλαβαν υποτροφία έρευνας.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος σε περιφερειακό επίπεδο όλων των σχεδίων για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ)
                     
                  
               
                     
                        M5C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) υλοποιούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος Εθνικού Σχεδίου και Οδικός Χάρτης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του συστήματος πιστοποίησης της ισότητας των φύλων και των συνοδευτικών μηχανισμών παροχής κινήτρων για τις επιχειρήσεις.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Μοντέλα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι κοινωνικές περιφέρειες έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο σχετικά με την ανακαίνιση των χώρων κατοικίας και/ή την παροχή συσκευών ΤΠΕ σε άτομα με αναπηρία, συνοδευόμενο από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες
                     
                  
               
                     
                        M5C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.1 — εσωτερικοί χώροι: Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Κατακύρωση του διαγωνισμού για παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών στις εσωτερικές περιοχές και για τη στήριξη φαρμακείων σε δήμους κάτω των 3000 κατοίκων
                     
                  
               
                     
                        M6C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου των Επιστημονικών Ιδρυμάτων Νοσηλευτικής και Φροντίδας (IRCCS) και των ερευνητικών πολιτικών του Υπουργείου Υγείας, ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νομοθετικού διατάγματος που προβλέπει την αναδιοργάνωση των κανονισμών που διέπουν τα επιστημονικά ινστιτούτα νοσηλείας και περίθαλψης (IRCSS)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        11 494 252 874 EUR
                     
                  
               
            
            
               1.4.Τέταρτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6 Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                     
                  
                  
                     
                        Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-37
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-58
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικών πράξεων για τη μεταρρύθμιση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα
                     
                  
               
                     
                        M1C1-72
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Εγκρίνονται μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών από τη δημόσια διοίκηση προς τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-73
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης του Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-74
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής και του παράγωγου δικαίου για τη μεταρρύθμιση της απλούστευσης του κώδικα δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-109
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αποστολή των πρώτων προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ
                     
                  
               
                     
                        M2C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3 Δοκιμή υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
                     
                  
               
                     
                        M2C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4 Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή πόρων για δοκιμές υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
               
                     
                        M2C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3.1 Διοικητική απλούστευση και μείωση των κανονιστικών φραγμών στην ανάπτυξη του υδρογόνου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών πράξεων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M1
                     
                  
               
                     
                        M2C2-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2 Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τον περιφερειακό σιδηροδρομικό στόλο δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
               
                     
                        M2C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus και Sismabonus T1
                     
                  
               
                     
                        M4C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για την κατασκευή, ανακαίνιση και διασφάλιση της ασφάλειας των βρεφονηπιακών σταθμών, των προσχολικών σταθμών και των υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                  
               
                     
                        M5C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νόμου-πλαισίου που ενισχύει τις δράσεις υπέρ των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
               
                     
                        M5C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 — Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτική υποστήριξη των ανηλίκων (πρώτη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        2 298 850 575 EUR
                     
                  
               
            
            
               1.5.Πέμπτη ανάλυση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.2: Ενιαία ψηφιακή πύλη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ενιαία ψηφιακή πύλη
                     
                  
               
                     
                        M1C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.6: Η κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσιών M1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.5 Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα προς ανάλυση σε αποθήκη δεδομένων T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-38
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.8: Ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος
                     
                  
               
                     
                        M1C1-59
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη δημόσια διοίκηση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-75
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-76
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-77
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-78
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-79
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος αριθμός ημερών για τις διοικήσεις δημόσιας υγείας για να πληρώνουν τις επιχειρήσεις μειώνεται
                     
                  
               
                     
                        M1C1-80
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις να πληρώνουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-81
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-82
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-83
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις δημόσιες διοικήσεις στον τομέα της υγείας ώστε να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-84
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-85
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
                     
                  
               
                     
                        M1C1-86
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-87
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-110
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανακατάταξη του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, με αναφορά στις περιβαλλοντικές δαπάνες και στις δαπάνες που προάγουν την ισότητα των φύλων
                     
                  
               
                     
                        M1C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Μεταρρύθμιση του συστήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικού διατάγματος με στόχο τη μεταρρύθμιση του ιταλικού κώδικα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων
                     
                  
               
                     
                        M1C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2022
                     
                  
               
                     
                        M1C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2022
                     
                  
               
                     
                        M1C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των παρεμβάσεων σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (πρώτη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M1C3-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πολιτιστικούς φορείς ώστε να διαχειριστούν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων με τον οργανισμό/δικαιούχους υλοποίησης για όλες τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των πολιτιστικών φορέων
                     
                  
               
                     
                        M1C3-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4.1 Ρύθμιση των επαγγελμάτων ξεναγών.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ορισμός εθνικού προτύπου για ξεναγούς
                     
                  
               
                     
                        M2C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
               
                     
                        M2C2-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 Προώθηση καινοτόμων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση του έργου για την ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετη παραγωγή βιομεθανίου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες ποδηλατόδρομοι T1
                     
                  
               
                     
                        M2C2-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου) — Επενδύσεις 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, ρέστα, BRT)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, μετρό, τρόλεϊ και οδοντωτού σιδηρόδρομου σε μητροπολιτικές περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-32
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1 Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Ψηφιοποίηση των εθνικών πάρκων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διοικητική απλούστευση και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για επισκέπτες σε εθνικά πάρκα και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M3C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: χώροι εξοπλισμένοι με σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
               
                     
                        M4C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών· Μεταρρύθμιση 1.3: Αναδιοργάνωση του σχολικού συστήματος· Μεταρρύθμιση 1.2: Μεταρρύθμιση του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΣΜ)· Μεταρρύθμιση 1.1: Μεταρρύθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ιδρυμάτων· Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση του συστήματος «προσανατολισμού»· Μεταρρύθμιση 1.5: Μεταρρύθμιση των ομάδων πανεπιστημιακών πτυχίων· Μεταρρύθμιση 1.6: Διευκόλυνση της μεταρρύθμισης των πανεπιστημιακών πτυχίων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των κανονισμών για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται
                     
                  
               
                     
                        M4C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Απονομή πανεπιστημιακής υποτροφίας
                     
                  
               
                     
                        M5C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4 — Καθολική δημόσια υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθολικής δημόσιας υπηρεσίας και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.2:  Εσωτερικές περιοχές — Εδαφική εγγύτητα υγειονομικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη αγροτικών φαρμακείων σε δήμους κάτω των 3 000 κατοίκων (πρώτη παρτίδα)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        8 045 977 011 EUR
                     
                  
               
            
         
         
            
               1.6.Έκτη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6 Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οικονομική Αστυνομία — Αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών επιστήμης δεδομένων T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.5 Ψηφιοποίηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμβούλιο της Επικρατείας — Δικαστικά έγγραφα διαθέσιμα προς ανάλυση σε αποθήκη δεδομένων T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-39
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης για αστικά και ποινικά δικαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης για τα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια
                     
                  
               
                     
                        M1C1-40
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-41
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια
                     
                  
               
                     
                        M1C1-42
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-108
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση του εννοιολογικού πλαισίου, του συνόλου των προτύπων λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση και του πολυδιάστατου λογιστικού σχεδίου
                     
                  
               
                     
                        M1C1-111
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2023, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που είχε τεθεί το 2022 για το 2023
                     
                  
               
                     
                        M1C1-112
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της φορολογικής διοίκησης, όπως αναφέρεται στο «Σχέδιο επιδόσεων 2021-2023» της Υπηρεσίας Εσόδων
                     
                  
               
                     
                        M1C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1: Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβατική περίοδος 4.0: πιστώσεις φόρου που χορηγούνται σε επιχειρήσεις βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2022
                     
                  
               
                     
                        M1C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1: Κόμβος ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συμμετοχή τουριστικών φορέων στον κόμβο ψηφιακού τουρισμού
                     
                  
               
                     
                        M2C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες εγκαταστάσεις και νέο νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και παράταση του χρόνου και της επιλεξιμότητας των υφιστάμενων καθεστώτων στήριξης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομικού πλαισίου για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για τη δημιουργία δομών για χερσαίες και υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-29
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης κατά μήκος ελεύθερων οδών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-29bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης σε αστικές περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-31
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.3 Ανανέωση στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανανέωση του στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
               
                     
                        M3C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 2.1 — Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
                     
                  
               
                     
                        M4C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης της υποδομής για τον αθλητισμό στα σχολεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστήριο που προβλέπονται στο διάταγμα του Υπουργείου Παιδείας
                     
                  
               
                     
                        M5C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο σύμφωνα με τον χάρτη πορείας
                     
                  
               
                     
                        M5C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — Νόμος-πλαίσιο για την αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του νόμου-πλαισίου και κυβερνητική έκδοση των νομοθετικών διαταγμάτων με τα οποία αναπτύσσονται οι διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μεταρρύθμιση για τους ηλικιωμένους που δεν είναι αυτάρκεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των νομοθετικών διαταγμάτων που αναπτύσσουν τις διατάξεις του νόμου-πλαισίου για την ενίσχυση των δράσεων υπέρ των ηλικιωμένων που δεν είναι αυτάρκεις.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για παρεμβάσεις σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        2 298 850 575 EUR
                     
                  
               
            
               1.7.Έβδομη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υποστήριξη της αναβάθμισης των δομών ασφαλείας T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης ανάπτυξη των εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση του δικτύου εργαστηρίων ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, κέντρα αξιολόγησης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Κυβερνοασφάλεια
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πλήρης λειτουργία της κεντρικής μονάδας ελέγχου των PSNC & μέτρων ασφαλείας της NIS με την ολοκλήρωση τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-43
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-44
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-60
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης μιας σειράς 200 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-88
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-89
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-90
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών για την πληρωμή των επιχειρήσεων από τις τοπικές δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-91
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ο μέσος αριθμός ημερών για τις διοικήσεις δημόσιας υγείας για να πληρώνουν τις επιχειρήσεις μειώνεται
                     
                  
               
                     
                        M1C1-92
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις να πληρώνουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-93
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των περιφερειακών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-94
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης των τοπικών δημόσιων διοικήσεων για την πληρωμή των επιχειρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-95
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.11: Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες διοικήσεις και τις υγειονομικές αρχές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση του μέσου αριθμού ημερών καθυστέρησης για τις δημόσιες διοικήσεις στον τομέα της υγείας ώστε να πληρώσουν τις επιχειρήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C1-96
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης και της ανάθεσης της σύμβασης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-97
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μέσος χρόνος μεταξύ της ανάθεσης της σύμβασης και της υλοποίησης της υποδομής
                     
                  
               
                     
                        M1C1-98
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι υπάλληλοι που εκπαιδεύτηκαν μέσω της στρατηγικής για την επαγγελματοποίηση των δημόσιων αγοραστών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-99
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.10: Μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν δυναμικά συστήματα αγορών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-113
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγαλύτερος αριθμός «γραμμάτων συμμόρφωσης»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-114
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση των φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από «επιστολές συμμόρφωσης»
                     
                  
               
                     
                        M1C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2023
                     
                  
               
                     
                        M1C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος όλων των μέτρων εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου, εφόσον απαιτείται) για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή των μέτρων που απορρέουν από τον ετήσιο νόμο περί ανταγωνισμού του 2023
                     
                  
               
                     
                        M2C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατανομή των πόρων στους δικαιούχους ως ποσοστό% των συνολικών χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την επένδυση
                     
                  
               
                     
                        M2C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — Αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, ρέστα, BRT)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χλμ. υποδομής δημόσιων μεταφορών T1
                     
                  
               
                     
                        M2C2-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης M2
                     
                  
               
                     
                        M2C2-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1 Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων —
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός λεωφορείων μηδενικών εκπομπών T1
                     
                  
               
                     
                        M2C2-34bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2 Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών T1
                     
                  
               
                     
                        M2C2-40
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5.1.3 Βιομηχανία συσσωρευτών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ικανότητα παραγωγής ενέργειας των παραγόμενων συσσωρευτών
                     
                  
               
                     
                        M4C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Φοιτητές ή νέοι που έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες καθοδήγησης ή σε μεταπτυχιακά μαθήματα προσανατολισμού
                     
                  
               
                     
                        M4C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1: Επέκταση του αριθμού και των ευκαιριών σταδιοδρομίας των διδακτορικών (με γνώμονα την έρευνα, τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Προγράμματα υποτροφιών διδακτορικού (PhD) που χορηγούνται ετησίως (άνω των τριών ετών)
                     
                  
               
                     
                        M4C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ολοκληρωμένη ψηφιακή διδασκαλία και κατάρτιση σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για το σχολικό προσωπικό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατάρτιση διευθυντών σχολείων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού
                     
                  
               
                     
                        M4C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1: Πρόσληψη εκπαιδευτικών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με το μεταρρυθμισμένο σύστημα προσλήψεων
                     
                  
               
                     
                        M4C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7: Υποτροφίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούμενες υποτροφίες για την πρόσβαση των πανεπιστημίων
                     
                  
               
                     
                        M4C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Εισαγωγή καινοτόμων διδακτορικών διατριβών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες καινοτομίας των επιχειρήσεων και προωθούν την πρόσληψη ερευνητών από εταιρείες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποτροφιών καινοτόμων διδακτορικών διατριβών
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        6 321 839 080 EUR
                     
                  
               
            
               1.8.Όγδοη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.6:
                     
                     
                        Η κινητικότητα ως υπηρεσία για την Ιταλία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η κινητικότητα ως λύση υπηρεσιών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7.1:
                     
                     
                        Ψηφιακή Υπηρεσία Πολιτών
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πολίτες που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από μη κερδοσκοπικούς πιστοποιημένους φορείς και εθελοντές
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C1-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.6:  Ψηφιοποίηση της Οικονομικής Αστυνομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Να εξελιχθούν τα λειτουργικά συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος
                     
                  
               
                     
                        M1C1-61
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων) της απλούστευσης και της ψηφιοποίησης μιας πρόσθετης δέσμης 50 κρίσιμων διαδικασιών που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες
                     
                  
               
                     
                        M1C1-62
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της απορρόφησης των επενδύσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-115
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2024, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που τέθηκε το 2022 και το 2023 για το 2024
                     
                  
               
                     
                        M1C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1. Μετάβαση 4.0
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβατική περίοδος 4.0: πιστώσεις φόρου που χορηγούνται σε επιχειρήσεις βάσει φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 2021-2023
                     
                  
               
                     
                        M4C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχολεία που έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα καθοδήγησης στους τομείς STEM το 2024/25
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        M4C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νέες δεξιότητες και νέες γλώσσες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ετήσια μαθήματα γλωσσών και μεθοδολογίας που παρέχονται στους διδάσκοντες  
                        
                  
               
                     
                        M5C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση του αριθμού των επιθεωρήσεων εργασίας
                     
                  
               
                     
                        M5C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα (πρώτη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        2 298 850 575 EUR
                     
                  
               
            
               1.9.Ένατη ενότητα (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-116
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της φοροδιαφυγής όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση διαφυγής»
                     
                  
               
                     
                        M1C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 6. Επενδύσεις στο σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έργα που υποστηρίζονται από ευκαιρίες χρηματοδότησης που σχετίζονται με τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά
                     
                  
               
                     
                        M1C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του ετήσιου νόμου περί ανταγωνισμού του 2024
                     
                  
               
                     
                        M1C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2: Ετήσιοι νόμοι περί ανταγωνισμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών 2G.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-1
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χρήστες που εκπαιδεύτηκαν μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την πολιτιστική κληρονομιά
                     
                  
               
                     
                        M1C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις1.1: Ψηφιακή στρατηγική και πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιακοί πόροι που παράγονται και δημοσιεύονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
                     
                  
               
                     
                        M1C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις σε κρατικά μουσεία και χώρους πολιτισμού, θεατρικές αίθουσες και κινηματογράφους (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M2C2-30
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης κατά μήκος ελεύθερων οδών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-30bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ταχείας επαναφόρτισης σε αστικές περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-39
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1.1: Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας των παραγόμενων φωτοβολταϊκών πλαισίων
                     
                  
               
                     
                        M2C3-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1- Ενίσχυση του Ecobonus και του Sismabonus για την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια των κτιρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανακαίνιση κτιρίων Superbonus και Sismabonus T2
                     
                  
               
                     
                        M4C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Σχέδιο για υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών και προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέες θέσεις που ενεργοποιούνται για υπηρεσίες εκπαίδευσης και προσχολικής φροντίδας (από μηδέν έως έξι ετών)
                     
                  
               
                     
                        M4C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Σχολείο 4.0: καινοτόμα σχολεία, προσλήψεις, νέες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι τάξεις μετατρέπονται σε καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα χάρη στο σχολείο 4.0
                     
                  
               
                     
                        M4C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.5: Ανάπτυξη του συστήματος τριτοβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης (ITS)
                     
                  
               
                     
                        M4C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Συμπράξεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας — Ορίζων Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός έργων από εταιρείες που βραβεύθηκαν
                     
                  
               
                     
                        M5C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που καλύπτονται από το πρόγραμμα εγγυημένης απασχολησιμότητας των εργαζομένων (GOL).
                     
                  
               
                     
                        M5C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1 — ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Η εγγυημένη απασχολησιμότητα των δικαιούχων εργαζομένων έχει συμμετάσχει στην επαγγελματική κατάρτιση.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1- ΕΠΑΕ και επαγγελματική κατάρτιση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) σε κάθε περιφέρεια πληρούν τα κριτήρια του βασικού επιπέδου των υπηρεσιών ΔΥΑ, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα «Εγγυημένη απασχολησιμότητα των εργαζομένων» (GOL).
                     
                  
               
                     
                        M5C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο σχέδιο ενίσχυσης κατά την τριετία 2021-2023.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Ενίσχυση του διττού συστήματος.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που συμμετείχαν στο διπλό σύστημα και έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση κατά την πενταετία 2021-2025.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.1: Εσωτερικοί χώροι: Ενίσχυση των κοινοτικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέες και βελτιωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε αποδέκτες δήμων σε εσωτερικές περιοχές και στη Νότια Ιταλία.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του ΕΣΥ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται για τους σπάνιους καρκίνους και τις σπάνιες νόσους
                     
                  
               
                     
                        M6C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ενίσχυση και ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας του ΕΣΥ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται για ασθένειες με μεγάλο αντίκτυπο στην υγεία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        4 597 701 149 EUR
                     
                  
               
            
               1.10.Δέκατη δόση (μη επιστρεπτέα ενίσχυση): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-117
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δημόσιοι φορείς που εκπαιδεύτηκαν για τη μετάβαση στο νέο σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-119
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού φεντεραλισμού
                     
                  
               
                     
                        M1C1-120
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.14: Μεταρρύθμιση του υποεθνικού δημοσιονομικού πλαισίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή του περιφερειακού φορολογικού φεντεραλισμού
                     
                  
               
                     
                        M3C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας: έναρξη λειτουργίας νέων εργαλείων
                     
                  
               
                     
                        M5C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2 — Μη δηλωμένη εργασία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1 — Στήριξη ευάλωτων ατόμων και πρόληψη της ιδρυματοποίησης.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι κοινωνικές περιφέρειες επιτυγχάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα: I) στήριξη των γονέων, ii) αυτονομία ηλικιωμένων, iii) υπηρεσίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους ή iv) παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς λειτουργούς για την πρόληψη της εξουθένωσης
                     
                  
               
                     
                        M5C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Μοντέλα αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα άτομα με αναπηρία έχουν λάβει ανακαίνιση του χώρου κατοικίας και/ή παροχή συσκευών ΤΠΕ. Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από κατάρτιση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3 — Πρώτοι και Ταχυδρομικοί Σταθμοί Στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Άτομα που ζουν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης, τα οποία αναλαμβάνουν έργα στους σταθμούς «Housing First and Post» για τουλάχιστον 6 μήνες.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή υποδομή
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μετανάστευση στο Polo Strategico Nazionale T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3.1: Εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        API στην εθνική πλατφόρμα ψηφιακών δεδομένων T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7.2: Δίκτυο υπηρεσιών ψηφιακής διευκόλυνσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν σε νέες πρωτοβουλίες κατάρτισης που παρέχονται από ψηφιακά κέντρα διευκόλυνσης
                     
                  
               
                     
                        M1C1-45
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της διάρκειας των αστικών διαδικασιών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-46
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρυθμίσεις 1.4 και 1.5: Μεταρρύθμιση της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της διάρκειας των ποινικών διαδικασιών
                     
                  
               
                     
                        M1C1-47
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-48
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.4: Μεταρρύθμιση της αστικής δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Αστικό Εφετείο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο)
                     
                  
               
                     
                        M1C1-49
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για τα Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (σε πρώτο βαθμό).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-50
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8: Διαδικασίες πρόσληψης διοικητικών δικαστηρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των καθυστερούμενων υποθέσεων για το Συμβούλιο της Επικρατείας
                     
                  
               
                     
                        M1C1-63
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της απλούστευσης και δημιουργία αποθετηρίου όλων των διαδικασιών και των σχετικών διοικητικών καθεστώτων με πλήρη νομική ισχύ σε όλη την εθνική επικράτεια
                     
                  
               
                     
                        M1C1-64
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-65
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-66
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-67
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.9: Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαίδευση και κατάρτιση
                     
                  
               
                     
                        M1C1-118
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.15: Μεταρρύθμιση των κανόνων δημόσιας λογιστικής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της αυτοτέλειας των χρήσεων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 90 % του συνολικού δημόσιου τομέα.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-121
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.12: Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της φοροδιαφυγής όπως ορίζεται από τον δείκτη «τάση διαφυγής»
                     
                  
               
                     
                        M1C1-122
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.13: Μεταρρύθμιση του πλαισίου επανεξέτασης των δαπανών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση της ετήσιας επανεξέτασης των δαπανών για το 2025, με αναφορά στον στόχο εξοικονόμησης που είχε τεθεί το 2022, το 2023 και το 2024 για το 2025.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Άρση των φυσικών και γνωστικών φραγμών στα μουσεία, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυσικής και γνωστικής προσβασιμότητας σε τόπους πολιτισμού
                     
                  
               
                     
                        M2C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Καινοτομία και εκμηχάνιση στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία στην κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Αγροηλιακό πάρκο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή αγροβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Σχέδιο εφοδιαστικής για τους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εφοδιαστικής στους τομείς των γεωργικών προϊόντων διατροφής, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας, της ανθοκομίας και των φυτωρίων
                     
                  
               
                     
                        M2C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Πολιτισμός και ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα και προκλήσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οπτικοακουστικό υλικό για την περιβαλλοντική μετάβαση
                     
                  
               
                     
                        M2C2-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Προώθηση καινοτόμων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη υπεράκτιων υποδομών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Ανάπτυξη βιομεθανίου, σύμφωνα με κριτήρια για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετη παραγωγή βιομεθανίου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — Αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου για τη διανομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1 Ενίσχυση των έξυπνων δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έξυπνοι διάδρομοι — εξηλεκτρισμός της κατανάλωσης ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2 Παρεμβάσεις για την αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αύξηση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3 Δοκιμή υδρογόνου για τις οδικές μεταφορές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη σταθμών επαναφόρτισης με βάση το υδρογόνο
                     
                  
               
                     
                        M2C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4 Δοκιμή υδρογόνου για τη σιδηροδρομική κινητικότητα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.5 Έρευνα και ανάπτυξη για το υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα του υδρογόνου
                     
                  
               
                     
                        M2C2-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.1 Επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα (εθνικό σχέδιο διαδρομής κύκλου)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες ποδηλατόδρομοι T2
                     
                  
               
                     
                        M2C2-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2 Ανάπτυξη συστημάτων ταχείας μαζικής μεταφοράς (μετρό, οδικό δίκτυο, λεωφορείο ταχείας κυκλοφορίας)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χλμ. υποδομής δημόσιων μεταφορών T2
                     
                  
               
                     
                        M2C2-35
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.1 Ανανέωση του περιφερειακού στόλου δημόσιων λεωφορείων με οχήματα καθαρών καυσίμων —
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός λεωφορείων μηδενικών εκπομπών T2
                     
                  
               
                     
                        M2C2-35bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.2 Ανανέωση του περιφερειακού σιδηροδρομικού στόλου δημόσιων μεταφορών με τρένα καθαρών καυσίμων και καθολική υπηρεσία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός αμαξοστοιχιών μηδενικών εκπομπών T2
                     
                  
               
                     
                        M2C2-36
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4.3 Ανανέωση στόλου για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός καθαρών οχημάτων για τον ανανεωμένο στόλο για τη διοίκηση της Εθνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-43
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5.4 Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην οικολογική μετάβαση
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που αντλήθηκαν για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης
                     
                  
               
                     
                        M4C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Σχέδιο για την παράταση της πλήρους απασχόλησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δομές υποδοχής μαθητών πέραν του σχολικού χρόνου
                     
                  
               
                     
                        M4C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Σχέδιο ενίσχυσης της υποδομής για τον αθλητισμό στα σχολεία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα τσίχλες που κατασκευάζονται ή ανακαινίζονται πρέπει να χρησιμοποιούνται ως γυμναστήρια ή αθλητικές εγκαταστάσεις
                     
                  
               
                     
                        M4C1-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.4: Διδασκαλία και προηγμένες πανεπιστημιακές δεξιότητες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέα διδακτορικά που απονέμονται για τρία έτη σε προγράμματα αφιερωμένα στην ψηφιακή και την περιβαλλοντική μετάβαση
                     
                  
               
                     
                        M4C1-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6: Ενεργός προσανατολισμός στη μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σχολικής-πανεπιστημιακής μετάβασης
                     
                  
               
                     
                        M4C1-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Έκτακτη παρέμβαση με στόχο τη μείωση των εδαφικών κενών στους κύκλους I και II της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Το χάσμα στο ποσοστό εγκατάλειψης κατά το έτος 2024 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
                     
                  
               
                     
                        M4C1-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.3: Ασφάλεια σχολικών κτιρίων και σχέδιο διαρθρωτικής αποκατάστασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τ.μ. ανακαινισθέντων σχολικών κτιρίων
                     
                  
               
                     
                        M5C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι εταιρείες έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                  
               
                     
                        M5C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2 — Σύστημα πιστοποίησης της ισότητας των φύλων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι εταιρείες που λαμβάνουν στήριξη μέσω της τεχνικής βοήθειας έχουν λάβει πιστοποίηση της ισότητας των φύλων.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1.2: εσωτερικές περιοχές — Εδαφική εγγύτητα υγειονομικών εγκαταστάσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στήριξη σε φαρμακεία σε δήμους εσωτερικών περιοχών με λιγότερους από 3000 κατοίκους (δεύτερη παρτίδα)
                     
                  
               
                     
                        M5C3-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Ενίσχυση των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M5C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Διαρθρωμένες κοινωνικοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής φτώχειας στον Νότο, στηρίζοντας τον τρίτο τομέα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκπαιδευτική υποστήριξη των ανηλίκων (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        8 535 686 161 EUR
                     
                  
               
            
            
            
               
            
               2.Δάνειο
            
            
               Οι δόσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 οργανώνονται ως εξής:
            
         
         
            
            
               2.1.Πρώτη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M4C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον προσδιορισμό των εθνικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των έργων για τα μικροηλεκτρονικά ΣΕΚΕΕ
                     
                  
               
                     
                        M1C2-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.1: Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 που διαχειρίζεται το SIMEST
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της αναχρηματοδότησης του Ταμείου 394/81 και υιοθέτηση της επενδυτικής πολιτικής
                     
                  
               
                     
                        M1C2-27
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5,1. Αναχρηματοδότηση και αναδιάρθρωση του Ταμείου 394/81 που διαχειρίζεται το SIMEST
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        ΜΜΕ που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο 394/81
                     
                  
               
                     
                        M2C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων· Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-8
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επιχειρησιακό σχέδιο προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M3C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης της σύμβασης μεταξύ του MIT και του RFI
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος νομοθετικής τροποποίησης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του Contratti di Programma (CdP)
                     
                  
               
                     
                        M3C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των έργων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος κανονιστικής αλλαγής που μειώνει τον χρόνο αδειοδότησης των έργων από 11 σε έξι μήνες
                     
                  
               
                     
                        M3C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.1 — Εφαρμογή του πρόσφατου «διατάγματος απλούστευσης» (που μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 120 της 11 Σεπτεμβρίου 2020) με την έκδοση διατάγματος σχετικά με την έκδοση «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των «Κατευθυντήριων γραμμών για την ταξινόμηση και τη διαχείριση των κινδύνων, την αξιολόγηση της ασφάλειας και την παρακολούθηση των υφιστάμενων γεφυρών»
                     
                  
               
                     
                        M3C1-22
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2 — Μεταφορά της ιδιοκτησίας των γεφυρών και των πλαγιών από τις οδούς χαμηλότερου επιπέδου στις οδούς ανώτερης κατάταξης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Μεταβίβαση της κυριότητας των γεφυρών, των οδογεφυρών και των υπερβάσεων από τους χαμηλότερου επιπέδου δρόμους στους υψηλότερους (αυτοκινητόδρομους και κύριες εθνικές οδούς)
                     
                  
               
                     
                        M5C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Εγκρίνεται το Ταμείο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για:
                     
                  
               
                     
                        M1C3-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού,
                     
                  
               
                     
                        M1C3-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Επενδυτική πολιτική για:
                     
                     
                        Ταμείο εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ,
                     
                  
               
                     
                        M1C3-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την
                     
                     
                        ΦΟΡΟΔΡΟΜΙΚΟ
                     
                     
                  
               
                     
                        M1C3-26
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος εφαρμογής της έκπτωσης φόρου για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων στέγασης.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-7
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 3.1: Έγκριση εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.β. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου για παρεμβάσεις κατά των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-18
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων νομικών αλλαγών για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου
                     
                  
               
                     
                        M4C1-27
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων για τη στέγαση των σπουδαστών.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1: Απλούστευση των διαδικασιών και ενίσχυση του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του κανονισμού απλώς για τις διαδικασίες και την ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
               
                     
                        M5C3-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4:  Επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος Διατάγματα του Υπουργείου για την έγκριση επιχειρησιακού σχεδίου και για τις οκτώ Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
                     
                  
               
                     
                        M6C2-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σχέδιο αναδιοργάνωσης που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας/Ιταλικές Περιφέρειες
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        12 643 678 161 EUR
                     
                  
               
            
               2.2.Δεύτερη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C2-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2: Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος διατάγματος που περιλαμβάνει την επενδυτική πολιτική των συμβάσεων ανάπτυξης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-27
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 4,1. Απλούστευση της νομοθεσίας και ενίσχυση της διακυβέρνησης για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της απλούστευσης της νομοθεσίας για παρεμβάσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
               
                     
                        M5C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις στην αστική ανάπλαση με σκοπό τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης, με έργα σύμφωνα με τους στόχους του RRF, συμπεριλαμβανομένης της αρχής DNSH.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Ολοκληρωμένα αστικά Σχέδια - αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για τη χαρτογράφηση των παράνομων οικισμών εγκρίνεται από το «Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» και εγκρίνεται το υπουργικό διάταγμα για τη διάθεση πόρων.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Οι περιφέρειες και οι αυτόνομες επαρχίες (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και/ή των μητροπολιτικών πόλεων που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές) υπέγραψαν τις συμφωνίες για την ανάπλαση και την αύξηση της κοινωνικής στέγασης.
                     
                  
               
                     
                        M1C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα ταχύτερης σύνδεσης
                     
                  
               
                     
                        M1C3-12
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 2.2 — Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                  
               
                     
                        M1C3-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3 — Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας τόπων, πάρκων και ιστορικών κήπων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                  
               
                     
                        M1C3-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.4 — Σεισμική ασφάλεια τόπων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς της FEC και καταφύγια έργων τέχνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                  
               
                     
                        M1C3-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κινηματογράφο, το θέατρο και τα μουσεία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του διατάγματος του Υπουργείου Πολιτισμού για την κατανομή των πόρων:
                     
                  
               
                     
                        M1C3-35
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή κάθε Συμφωνίας για έξι Σχέδια μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και Δικαιούχων/Φορέων Εφαρμογής
                     
                  
               
                     
                        M2C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2 — Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αποβλήτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης για το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων
                     
                  
               
                     
                        M2C2-52
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2 Υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή ηλεκτρολυτών
                     
                  
               
                     
                        M4C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της εθνικής νομικής πράξης για τη χορήγηση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες στο έργο.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας· Επενδύσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για τα σχέδια που αφορούν: ολοκληρωμένο σύστημα υποδομών έρευνας και καινοτομίας
                     
                  
               
                     
                        M4C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις
                     
                     
                        1.5: Δημιουργία και ενίσχυση των «οικοσυστημάτων καινοτομίας για την αειφορία», οικοδόμηση «εδαφικών ηγετών της Ε & D»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν οικοσυστήματα καινοτομίας·
                     
                  
               
                     
                        M4C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις
                     
                     
                        1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών Ε & D» για ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση συμβάσεων για έργα που αφορούν εθνικούς επικεφαλής Ε & Α για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
               
                     
                        M4C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Χρηματοδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης ΤΠ και του εταίρου υλοποίησης Cassa Depositi e Prestiti (CDP) για τη σύσταση του χρηματοδοτικού μέσου
                     
                  
               
                     
                        M6C1-1
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1:  Ορισμός νέου οργανωτικού μοντέλου για το δίκτυο εδαφικής υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου (υπουργική απόφαση) που προβλέπει τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης της υγειονομικής περίθαλψης.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-2
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Κοινοτικά Σπίτια Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης
                     
                  
               
                     
                        M6C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχουν το ψηφιακό μοντέλο για την εφαρμογή της κατ’ οίκον περίθαλψης
                     
                  
               
                     
                        M6C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Σύμβαση θεσμικής ανάπτυξης εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και τις Περιφέρειες
                     
                  
               
                     
                        M6C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικό νοσοκομείο).
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση θεσμικής σύμβασης ανάπτυξης (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
                     
                  
               
                     
                        M6C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έγκριση της σύμβασης θεσμικής ανάπτυξης
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        12 643 678 161 EUR
                     
                  
               
            
            
               2.3.Τρίτη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νήσοι Γκρην
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ του ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
                     
                  
               
                     
                        M2C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Πράσινες κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για την επιλογή των πράσινων κοινοτήτων
                     
                  
               
                     
                        M5C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — ταμείο χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου εγκρίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών (MEF).
                     
                  
               
                     
                        M1C1-123
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — «One click by design» (Ένα κλικ βάσει σχεδιασμού)/περιεχόμενα T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-124
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T1
                     
                  
               
                     
                        M1C3-30
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Θεματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 350 000 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-31
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2:  Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εθνικό Ταμείο Τουρισμού: Εκταμίευση στο Ταμείο συνολικού ύψους 150 000 000 EUR για στήριξη μετοχικού κεφαλαίου.
                     
                  
               
                     
                        M2C3-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συμβάσεις με
                     
                  
               
                     
                        M2C4-19
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δένδρα για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου Τ1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-24
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.4. Αποκατάσταση του «ορφανού εδάφους»
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Νομικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των ορφανών τόπων
                     
                  
               
                     
                        M3C1-3
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της/των σύμβασης/-εων για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
                     
                  
               
                     
                        M3C1-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
               
                     
                        M3C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πράσινοι λιμένες: ανάθεση εργασιών
                     
                  
               
                     
                        M4C1-28
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Νέοι βρεφονηπιακοί καταυλισμοί σε φοιτητικές κατοικίες
                     
                  
               
                     
                        M4C1-29
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τη στέγαση των σπουδαστών.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — γενικά έργα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος του επενδυτικού σχεδίου για έργα αστικής ανάπλασης σε μητροπολιτικές περιοχές.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        10 344 827 586 EUR
                     
                  
               
            
               2.4.Τέταρτη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-125
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων προσκλήσεων υποβολής προσφορών για το υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση
                     
                  
               
                     
                        M1C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα δορυφορικής τεχνολογίας και διαστημικής τεχνολογίας
                     
                  
               
                     
                        M2C2-48
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (Hydrogen Valleys)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τα έργα παραγωγής υδρογόνου σε κέντρα εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών
                     
                  
               
                     
                        M2C2-50
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συμφωνία για την προώθηση της μετάβασης από το μεθάνιο στο πράσινο υδρογόνο
                     
                  
               
                     
                        M5C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 7 — Το έργο αθλητισμός και κοινωνική ένταξη
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για έργα στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής ένταξης κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του φορέα υλοποίησης Istituto Luce Studios και των εταιρειών σχετικά με την κατασκευή εννέα στούντιο
                     
                  
               
                     
                        M2C4-21
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των παρεμβάσεων για την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Πάδου
                     
                  
               
                     
                        M4C2-12
                     
                  
                  
                     
                        2 — από την έρευνα στις επιχειρήσεις — Επενδύσεις 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε έργα ΣΕΚΕΕ οριστικοποιείται έως τις 30/06/2023
                     
                  
               
                     
                        M4C2-16
                     
                  
                  
                     
                        2 — από την έρευνα στις επιχειρήσεις — Επενδύσεις 3.1: Ταμείο για την κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος υποδομών έρευνας και καινοτομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χρηματοδοτούμενων υποδομών
                     
                  
               
                     
                        M5C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ταμείου «Impresa donna».
                     
                  
               
                     
                        M6C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούνται υποτροφίες για ειδική κατάρτιση στη γενική ιατρική.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        16 091 954 023 EUR
                     
                  
               
            
               2.5.Πέμπτη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C3-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ανέγερση νέων σχολείων με αντικατάσταση κτιρίου
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων σχολείων μέσω αντικατάστασης κτιρίων για την αναβάθμιση της ενέργειας στα σχολικά κτίρια, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού
                     
                  
               
                     
                        M2C4-28
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση (όλων) δημόσιων συμβάσεων για επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης και για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-30
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις σε δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-126
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υιοθέτηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας PagoPA T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-127
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης της εφαρμογής «IO» T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-128
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης των ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων Τ1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-129
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-130
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-131
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-132
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — «One click by design» (Ένα κλικ βάσει σχεδιασμού)/περιεχόμενα T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-133
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INPS — Εργαζόμενοι με βελτιωμένες δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-134
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών Τ1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-135
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-136
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών T1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-137
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Επίτευξη θεσμικών δικτυακών πυλών και διαδικτυακών πυλών ενδοδικτύου
                     
                  
               
                     
                        M1C1-138
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Μετάβαση κρίσιμων εφαρμογών μη αποστολών στη λύση για πλήρη προστασία των πληροφοριών από ανοικτές υποδομές (S.C.I.P.I.O.) T1
                     
                  
               
                     
                        M1C2-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στα νησιά παρέχεται υπερευρυζωνική συνδεσιμότητα
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T1)
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15bis
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση των παράτυπων χώρων υγειονομικής ταφής (T2)
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15ter
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιφερειακές διαφορές στη χωριστή συλλογή
                     
                  
               
                     
                        M2C1-15 τεταρτημόρια
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων
                     
                  
               
                     
                        M2C3-7
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Η ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την κατασκευή νέων κτιρίων, την αναβάθμιση και την ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της διοίκησης της δικαιοσύνης υπογράφεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από δημόσιο διαγωνισμό.
                     
                  
               
                     
                        M2C4-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για παρεμβάσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τη μείωση των υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση μικρών έργων για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των μέσων εργασιών για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-36
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
               
                     
                        M3C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.7 — Αναβάθμιση, ηλεκτροδότηση και ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της (των) σύμβασης (-εων) για την αναβάθμιση, την ηλεκτροδότηση και την ανθεκτικότητα των σιδηροδρόμων στον Νότο
                     
                  
               
                     
                        M4C2-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητικών έργων που βραβεύτηκαν
                     
                  
               
                     
                        M5C3-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη παρεμβάσεων υποδομής στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον ένα σχέδιο ανά περιφέρεια (λαμβανομένων υπόψη τόσο των σχεδίων που θα υλοποιηθούν στην επιμέρους περιφέρεια όσο και εκείνων που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κοινοπραξιών μεταξύ περιφερειών)
                     
                  
               
                     
                        M1C2-29
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2 Ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπογραφή συμβάσεων ανάπτυξης
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        12 643 678 161 EUR
                     
                  
               
            
            
               2.6.Έκτη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M2C4-35
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-22
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της τεχνητής ανάπλασης της κοίτης του ποταμού για την αποκατάσταση της περιοχής του Πάδου T1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-37
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για αποχέτευση και καθαρισμό Τ1
                     
                  
               
                     
                        M3C1-4
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στις γραμμές Salerno Reggio Calabria
                     
                  
               
                     
                        M3C1-5
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari και Palermo-Catania
                     
                  
               
                     
                        M3C1-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Verona-Brennero, Liguria-Alpi και Verona-Brennero
                     
                  
               
                     
                        M3C1-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση της (των) σύμβασης (-εων) για την κατασκευή των συνδέσεων στις γραμμές Roma-Pescara και Orte-Falconara
                     
                  
               
                     
                        M3C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 2.2: Δημιουργία εθνικής στρατηγικής πλατφόρμας για το δίκτυο λιμένων και εμπορευματικών χωριών, με σκοπό την εισαγωγή της ψηφιοποίησης των επιβατικών και εμπορευματικών υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα κοινότητας λιμένων
                     
                  
               
                     
                        M6C1-7
                     
                  
                  
                     
                        - Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τα κέντρα συντονισμού λειτουργούν πλήρως (δεύτερη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M6C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες για ειδική κατάρτιση στη γενική ιατρική.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        10 344 827 586 EUR
                     
                  
               
         
            
            
               2.7.Έβδομη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-139
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση Τ1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-9
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 1.1. Εφαρμογή προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάπτυξη προηγμένου και ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης για τον εντοπισμό υδρολογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-140
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών Τ1
                     
                  
               
                     
                        M1C1-141
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Άμυνας Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-142
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση πιστοποιητικών του Υπουργείου Άμυνας Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-143
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.4 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Άμυνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Άμυνας — Μετάβαση κρίσιμων εφαρμογών μη αποστολών στη λύση για πλήρη προστασία των πληροφοριών από ανοικτές υποδομές (S.C.I.P.I.O.) T2
                     
                  
               
                     
                        M1C3-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Προγράμματα για την ενίσχυση της ταυτότητας των τόπων: πάρκα και ιστορικοί κήποι
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός πάρκων και ιστορικών κήπων που αναβαθμίστηκαν
                     
                  
               
                     
                        M1C3-27
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Caput Mundi Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παράτυπες χωματερές
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Δημιουργία νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παράτυπες χωματερές
                     
                  
               
                     
                        M2C1-16ter
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.2
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιφερειακές διαφορές στα ποσοστά χωριστής συλλογής
                     
                  
               
                     
                        M2C2-44
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημοσίων συμβάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα
                     
                  
               
                     
                        M2C4-20
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις. 3.1: Προστασία και ενίσχυση των αστικών και περιαστικών δασών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Δένδρα για την προστασία και αξιοποίηση των αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου Τ2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-31
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-34
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
               
                     
                        M3C1-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        1 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
               
                     
                        M3C1-15
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.5 — Ενίσχυση μητροπολιτικών κόμβων και βασικών εθνικών συνδέσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένα τμήματα γραμμής μήκους 700 km κατασκευασμένα πάνω σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις
                     
                  
               
                     
                        M3C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· Νότια)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
                     
                  
               
                     
                        M6C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μεγάλος εξοπλισμός υγιεινής σε λειτουργία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        14 942 528 736 EUR
                     
                  
               
            
               2.8.Όγδοη ανάλυση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M5C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Ολοκληρωμένα αστικά Σχέδια - αντιμετώπιση των παράνομων οικισμών για την καταπολέμηση της εργασιακής εκμετάλλευσης στη γεωργία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι δραστηριότητες του έργου ολοκληρώνονται στις περιοχές που προσδιορίζονται ως παράνομοι οικισμοί στα τοπικά σχέδια.
                     
                  
               
                     
                        M1C1-144
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.2 — Ένταξη των πολιτών — Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της προσβασιμότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
               
                     
                        M1C3-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: Ελκυστικότητα των μικρών ιστορικών πόλεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν για την ανάδειξη πολιτιστικών ή τουριστικών χώρων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-26
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.5. Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αποκατάσταση και προστασία του θαλάσσιου βυθού και των θαλάσσιων οικοτόπων
                     
                  
               
                     
                        M4C2-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός βραβευθέντων έργων
                     
                  
               
                     
                        M4C2-7
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ταμείο για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας (PNR) και τα ερευνητικά έργα σημαντικού εθνικού ενδιαφέροντος (PRIN)·
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται
                     
                  
               
                     
                        M4C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Συμπράξεις που επεκτείνονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ερευνητών ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται για καθεμία από τις σχεδιαζόμενες συμπράξεις βασικής έρευνας που υπογράφονται μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
                     
                  
               
                     
                        M4C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Χρηματοδότηση της ίδρυσης επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη
                     
                  
               
                     
                        M4C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1: ΣΕΚΕΕ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που έλαβαν στήριξη
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        10 344 827 586 EUR
                     
                  
               
            
               2.9.Ένατη ανάλυση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-145
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.4 — Κλίμακα υιοθέτησης των εθνικών ψηφιακών πλατφορμών ταυτοποίησης (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εθνικές πλατφόρμες ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)
                     
                  
               
                     
                        M1C3-17
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις - 2.2 Προστασία και ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περατώθηκαν παρεμβάσεις για την προστασία και την ενίσχυση της αγροτικής αρχιτεκτονικής και του τοπίου
                     
                  
               
                     
                        M1C3-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση - 2.4 Σεισμική ασφάλεια χώρων λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto) και καταφύγια έργων τέχνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για τη σεισμική ασφάλεια σε χώρους λατρείας, αποκατάσταση της κληρονομιάς του FEC (Fondo Edifici di Culto) και καταφύγια έργων τέχνης που ολοκληρώθηκαν
                     
                  
               
                     
                        M1C3-28
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός τουριστικών έργων που θα υποστηριχθούν μέσω των θεματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
                     
                  
               
                     
                        M1C3-29
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Θεματικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων:
                     
                     
                        Εκταμίευση προς το Ταμείο συνολικού ύψους 350 000 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        M1C3-32
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                     
                        Αριθμός επιχειρήσεων που θα λάβουν στήριξη μέσω της πλατφόρμας Fondo (πρώτη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M1C3-33
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.2: Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος:
                     
                     
                        Αριθμός ακινήτων που ανακατασκευάστηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού
                     
                  
               
                     
                        M1C3-34
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2 Ταμεία για την ανταγωνιστικότητα τουριστικών επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ακινήτων που ανακατασκευάστηκαν για τουρισμό από το Εθνικό Ταμείο Τουρισμού
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1- 17bis
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17ter
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης ξύλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17quater
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών σιδηρούχων μετάλλων στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-quinquies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών αργιλίου — Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-sexies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-septies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-οκτάδες
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ποσοστά ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
                     
                  
               
                     
                        M2C1-nonies
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
                     
                  
               
                     
                        M2C1-17-decies
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.1 Εθνικό πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία·
                     
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — «εμβληματικά» έργα της κυκλικής οικονομίας
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Έναρξη ισχύος της χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
                     
                  
               
                     
                        M2C2-46
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας που ενεργούν από κοινού
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για τη χορήγηση δανείων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για ενεργειακές κοινότητες
                     
                  
               
                     
                        M2C4-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1β — Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση παρεμβάσεων τύπου Ε
                     
                  
               
                     
                        M3C1-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με την υπόλοιπη Ευρώπη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Liguria-Alpi
                     
                  
               
                     
                        M3C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Πράσινοι λιμένες: παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στους λιμένες
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Πράσινοι λιμένες: ολοκλήρωση των εργασιών
                     
                  
               
                     
                        M4C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4: Ενίσχυση των ερευνητικών δομών και στήριξη της δημιουργίας «εθνικών ηγετών Ε & D» για ορισμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση των συμβάσεων στις ερευνητικές δομές και δημιουργία «εθνικών ηγετών Ε & D» για επιλεγμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής
                     
                  
               
                     
                        M4C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός νέων κόμβων που πρόκειται να δημιουργηθούν
                     
                  
               
                     
                        M4C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εκταμίευση οικονομικής αξίας 600 000 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        M4C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.3: Ενίσχυση και τομεακή/εδαφική επέκταση των κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας ανά τμήματα της βιομηχανίας
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποστηριζόμενων ΜΜΕ
                     
                  
               
                     
                        M6C1-9
                     
                  
                  
                     
                        - Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός ατόμων που υποβοηθούνται από εργαλεία τηλεϊατρικής (τρίτη δέσμη)
                     
                  
               
                     
                        M6C2-8
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποίηση των νοσοκομείων (DEA — Τμήματα Έκτακτης Ανάγκης και Εισαγωγής — Επίπεδο I και Επίπεδο II)
                     
                  
               
                     
                        M6C2-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Γενικοί ιατροί που τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας.
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        10 344 827 586 EUR
                     
                  
               
            
               2.10.Δέκατη δόση (δανειακή στήριξη): 
            
            
                     
                        Αύξων αριθμός
                     
                  
                  
                     
                        Σχετικό μέτρο (μεταρρύθμιση ή επένδυση)
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο/στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ονομασία
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        M1C1-146
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.4 — Κλιμάκωση υιοθέτησης των εθνικών ψηφιακών πλατφορμών ταυτοποίησης (SPID, CIE) και του εθνικού μητρώου (ANPR)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εθνικές πλατφόρμες ψηφιακής ταυτότητας (SPID, CIE) και εθνικό μητρώο (ANPR)
                     
                  
               
                     
                        M2C3-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ανέγερση νέων σχολείων με αντικατάσταση κτιρίου
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Τουλάχιστον 400 000 SQMT νέων σχολείων κατασκευάζονται μέσω αντικατάστασης κτιρίων.
                     
                  
               
                     
                        M2C3-8
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.2 — Κατασκευή κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανέγερση κτιρίων, αναβάθμιση και ενίσχυση ακίνητης περιουσίας της απονομής της δικαιοσύνης
                     
                  
               
                     
                        M2C3-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Προώθηση αποδοτικής τηλεθέρμανσης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατασκευή ή επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.1.α. Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας και υδρογεωλογικών κινδύνων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση μικρών έργων για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των μέσων εργασιών για την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της περιοχής και την ενεργειακή απόδοση των δήμων Τ2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-23
                     
                  
                  
                     
                        ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3.3 ΕΠΑΝΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Πω
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μείωση της τεχνητής ανάπλασης της κοίτης του ποταμού για την αποκατάσταση της περιοχής του Πάδου T2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-25
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 3.4. Αποκατάσταση του «ορφανού εδάφους»
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναζωογόνηση των ορφανών τόπων
                     
                  
               
                     
                        M2C4-29
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.1. Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις σε πρωτογενείς υποδομές ύδρευσης για την ασφάλεια της υδροδότησης
                     
                  
               
                     
                        M2C4-32
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4.2. Μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις στα δίκτυα διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης και της παρακολούθησης των δικτύων T2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-34bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ1
                     
                  
               
                     
                        M2C4-35bis
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3 Επενδύσεις στην ανθεκτικότητα του αγροσυστήματος άρδευσης για καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ2
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για την ανθεκτικότητα του αρδευτικού αγροσυστήματος για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων Τ2
                     
                  
               
                     
                        M2C4-38
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.4 Επενδύσεις στην αποχέτευση και τον καθαρισμό
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις για αποχέτευση και καθαρισμό Τ2
                     
                  
               
                     
                        M3C1-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Γραμμές υψηλών ταχυτήτων στον Βορρά που συνδέονται με τη ρητίνη της Ευρώπης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Brescia-Verona-Vicenza-Padova· Liguria-Alpi και Verona-Brennero
                     
                  
               
                     
                        M3C1-11
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3 — Διαγώνιες συνδέσεις
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στη γραμμή Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia
                     
                  
               
                     
                        M3C1-14
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — Εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών (ERTMS)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        3 400 χλμ. σιδηροδρομικών γραμμών εξοπλισμένων με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Μεταφορών
                     
                  
               
                     
                        M3C1-16
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 1.5 — Ενίσχυση μητροπολιτικών κόμβων και βασικών εθνικών συνδέσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένα τμήματα γραμμής μήκους 1 280 km κατασκευασμένα πάνω σε μητροπολιτικούς κόμβους και βασικές εθνικές συνδέσεις
                     
                  
               
                     
                        M3C1-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6 — Ενίσχυση περιφερειακών γραμμών — Αναβάθμιση των περιφερειακών σιδηροδρόμων (διαχείριση RFI)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένες περιφερειακές γραμμές, έτοιμες για αδειοδότηση και επιχειρησιακές φάσεις
                     
                  
               
                     
                        M3C1-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.8 — Αναβάθμιση σιδηροδρομικών σταθμών (διαχείριση RFI· Νότια)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αναβαθμισμένοι και προσβάσιμοι σιδηροδρομικοί σταθμοί
                     
                  
               
                     
                        M5C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 6 — Πρόγραμμα καινοτομίας για την ποιότητα της στέγασης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός υποστηριζόμενων οικιακών μονάδων (όσον αφορά τόσο την κατασκευή όσο και την αποκατάσταση) και τετραγωνικούς μετρητές των υποστηριζόμενων δημόσιων χώρων
                     
                  
               
                     
                        M1C1-147
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 — Υποστήριξη του υπολογιστικού νέφους για τις τοπικές ΠΠ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπολογιστικό νέφος για την τοπική δημόσια διοίκηση Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-148
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.1 — Εμπειρία πολιτών — Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Βελτίωση της ποιότητας και της χρηστικότητας των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-149
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υιοθέτηση των υπηρεσιών της πλατφόρμας PagoPA T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-150
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης της εφαρμογής «IO» T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-151
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4.3 — Υιοθέτηση των υπηρεσιών πλατφόρμας PagoPA και της εφαρμογής «IO»· 1.4.5 — ψηφιοποίηση των δημόσιων ανακοινώσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κλιμάκωση υιοθέτησης των ψηφιακών δημόσιων ανακοινώσεων Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-152
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.1 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπουργείο Εσωτερικών — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση των διαδικασιών Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-153
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ψηφιοποιημένοι δικαστικοί φάκελοι T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-154
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.2 — Ψηφιοποίηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Συστήματα γνώσης της λίμνης δεδομένων στον τομέα της δικαιοσύνης T2
                     
                  
               
                     
                        M1C1-155
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.6.3 — Ψηφιοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (INPS) και του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων (INAIL)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        INAIL — Πλήρης επανασχεδιασμός και ψηφιοποίηση διαδικασιών/υπηρεσιών Τ2
                     
                  
               
                     
                        M1C2-15
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2: Καινοτομία και τεχνολογία μικροηλεκτρονικής
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγική ικανότητα υποστρωμάτων καρβιδίου πυριτίου
                     
                  
               
                     
                        M1C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οικιακές μονάδες με συνδεσιμότητα 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με συνδεσιμότητα 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-20
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Προαστιακό οδικό δίκτυο και διάδρομοι με κάλυψη 5G στα 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3: Ταχείες συνδέσεις διαδικτύου (Ultra Broadband και 5G)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Περιοχές αστοχίας της αγοράς με κάλυψη 5G στα 1 Gbps
                     
                  
               
                     
                        M1C2-23
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εγκαθίσταται τηλεσκόπια εδάφους, επιχειρησιακό κέντρο SST, διαστημικό εργοστάσιο και σύστημα επίδειξης υγρού πρόωσης
                     
                  
               
                     
                        M1C2-24
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σχηματισμοί ή απόδειξη της ιδέας των χρησιμοποιούμενων σχηματισμών
                     
                  
               
                     
                        M1C2-25
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4: Δορυφορική τεχνολογία και διαστημική οικονομία
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υπηρεσίες που παρέχονται στις δημόσιες διοικήσεις
                     
                  
               
                     
                        M1C3-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: - Ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας (σχέδιο Cinecittà)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός θεάτρων των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, κατασκευής
                     
                  
               
                     
                        M1C3-36
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 4.3: Caput Mundi Next Generation EU για μεγάλες τουριστικές εκδηλώσεις.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός
                     
                  
               
                     
                        M2C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1: Νήσοι Γκρην
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων σε μικρά νησιά
                     
                  
               
                     
                        M2C1-21
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2: Πράσινες κοινότητες
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Υλοποίηση των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στα σχέδια από τις Πράσινες Κοινότητες
                     
                  
               
                     
                        M2C2-45
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 Ανάπτυξη αγροβολταϊκών συστημάτων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών σε αγροβολταϊκά συστήματα
                     
                  
               
                     
                        M2C2-47
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2 Προώθηση των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες και τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ενεργειακές κοινότητες και αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-49
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.1 Παραγωγή υδρογόνου σε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις (Hydrogen Valleys)
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση έργου για την παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανικές περιοχές
                     
                  
               
                     
                        M2C2-51
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 3.2 Χρήση υδρογόνου στη βιομηχανία που είναι δύσκολο να μειωθεί
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Εισαγωγή υδρογόνου στη βιομηχανική διεργασία
                     
                  
               
                     
                        M2C2-53
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 5.2 Υδρογόνο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ανάθεση όλων των δημοσίων συμβάσεων για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρολυτών
                     
                  
               
                     
                        M3C1-6
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1 — Σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας προς τον Νότο για επιβάτες και εμπορεύματα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας τόσο για επιβάτες όσο και για εμπορεύματα στις γραμμές Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania
                     
                  
               
                     
                        M4C1-30
                     
                  
                  
                     
                        Μεταρρύθμιση 1.7: Μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη στέγαση των σπουδαστών και επενδύσεις στη στέγαση των σπουδαστών
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Μονάδες καταλυμάτων σπουδαστών που δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με το υφιστάμενο και το νέο νομοθετικό πρόγραμμα
                     
                  
               
                     
                        M5C1-19
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Δημιουργία γυναικείων επιχειρήσεων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Οι επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σχετική επενδυτική πολιτική, έχουν λάβει χρηματοδοτική στήριξη.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 4 — Επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπλασης, με στόχο τη μείωση των καταστάσεων περιθωριοποίησης και κοινωνικής υποβάθμισης.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Έργα για παρεμβάσεις αστικής υποβάθμισης που καλύπτουν δήμους.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-14
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — γενικά έργα
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση δράσεων ολοκληρωμένου σχεδιασμού στις μητροπολιτικές πόλεις
                     
                  
               
                     
                        M5C2-18
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 5 — Αστικά ολοκληρωμένα σχέδια — ταμείο χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Χρηματική αξία της συνεισφοράς στο θεματικό ταμείο και στήριξη των αστικών έργων.
                     
                  
               
                     
                        M5C2-22
                     
                  
                  
                     
                        Επενδύσεις 7 — Το έργο αθλητισμός και κοινωνική ένταξη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις.
                     
                  
               
                     
                        M5C3-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.4 — επενδύσεις σε υποδομές για την ειδική οικονομική ζώνη
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση παρεμβάσεων υποδομής στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.
                     
                  
               
                     
                        M6C1-3
                     
                  
                  
                     
                        - Επένδυση 1.1: Κοινοτικό Σπίτι Υγείας για τη βελτίωση της εδαφικής υγειονομικής βοήθειας.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Διάθεση τεχνολογικά εξοπλισμένων κοινοτικών Σπιτιών Υγείας (πρώτη παρτίδα)
                     
                  
               
                     
                        M6C1-6
                     
                  
                  
                     
                        – Επένδυση 1.2: Κατ’ οίκον ως πρώτος τόπος περίθαλψης και τηλεϊατρικής.
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Επιπλέον άτομα που νοσηλεύονται κατ’ οίκον (πρώτη παρτίδα)
                     
                  
               
                     
                        M6C1-11
                     
                  
                  
                     
                        - Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της ενδιάμεσης υγειονομικής περίθαλψης και των εγκαταστάσεών της (κοινοτικό νοσοκομείο).
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κοινοτικά νοσοκομεία ανακαινισμένα, διασυνδεδεμένα και εξοπλισμένα από τεχνολογική άποψη (πρώτη παρτίδα)
                     
                  
               
                     
                        M6C2-9
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.1: Ψηφιακή επικαιροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Πρόσθετες κλίνες που παρέχονται στις ΜΕΘ και στην υποεντατική περίθαλψη
                     
                  
               
                     
                        M6C2-10
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.2: Προς ένα ασφαλές και βιώσιμο νοσοκομείο
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Ολοκλήρωση των αντισεισμικών επεμβάσεων στις νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
                     
                  
               
                     
                        M6C2-12
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Ορόσημο
                     
                  
                  
                     
                        Το Σύστημα Κάρτας Ασφάλισης Υγείας και η υποδομή για τη διαλειτουργικότητα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Υγείας είναι πλήρως λειτουργικά.
                     
                  
               
                     
                        M6C2-13
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 1.3: Ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και των εργαλείων για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάλυση και την προσομοίωση δεδομένων
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Όλες οι περιφέρειες έχουν υιοθετήσει και χρησιμοποιούν το ΗΜΥ
                     
                  
               
                     
                        M6C2-16
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Κατάρτιση σε διευθυντικές και ψηφιακές δεξιότητες που παρέχονται στους υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας
                     
                  
               
                     
                        M6C2-17
                     
                  
                  
                     
                        Επένδυση 2.2: Ανάπτυξη τεχνικών, ψηφιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης
                     
                  
                  
                     
                        Στόχος
                     
                  
                  
                     
                        Αριθμός χρηματοδοτούμενων συμβάσεων ιατρικής — εξειδικευμένης κατάρτισης
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Ποσό δόσης
                     
                  
                  
                     
                        12 256 982 814 EUR
                     
                  
               
            
            
               ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
            
            
                 
            
            
            
               1.Ρυθμίσεις παρακολούθησης και υλοποίησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
            
            
            
               Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
            
         
         
            
            
               Όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα της 31 Μαΐου 2021, αριθ. 77, πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες συντονιστικές δομές για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του σχεδίου. Οι βασικές αυτές διατάξεις περιλαμβάνουν ιδίως: i) διευθύνουσα επιτροπή («cabina di regia») που συστάθηκε στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών, με κύριο καθήκον την καθοδήγηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του σχεδίου· ii) συμβουλευτικό όργανο για τον κοινωνικό διάλογο, αποτελούμενο από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών φορέων· iii) τεχνική γραμματεία συσταθείσα στο πλαίσιο της προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του σχεδίου, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της διευθύνουσας επιτροπής και του συμβουλευτικού οργάνου· iv) ρυθμιστική μονάδα συσταθείσα στο Τμήμα Νομικών και Νομοθετικών Υποθέσεων της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, τουλάχιστον για τη διάρκεια του σχεδίου, επιφορτισμένη με τον εντοπισμό των εμποδίων εφαρμογής που προκύπτουν από ρυθμιστικά ζητήματα και την ανάπτυξη προτάσεων για λύσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό των κανονιστικών διατάξεων· v) κεντρική συντονιστική δομή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδοτημένη να εκτελεί τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου (μεταξύ άλλων σε σχέση με τα ορόσημα και τους στόχους), τον έλεγχο της κανονικότητας των διαδικασιών και των δαπανών και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των φάσεων υλοποίησης. Αυτή η κεντρική δομή λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής σε εθνικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μεριμνά επίσης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Επιπλέον, προσδιορίζονται δομές συντονισμού στο επίπεδο κάθε κεντρικής διοίκησης που είναι υπεύθυνη για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, επιφορτισμένες με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο των σχετικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την εποπτεία της υλοποίησης και την πρόοδο προς την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων. Τέλος, προβλέπονται μηχανισμοί επιβολής σε περίπτωση ζητημάτων εφαρμογής, μεταξύ άλλων μέσω της ενεργοποίησης εξουσιών υποκατάστασης έναντι των διοικητικών αρχών που είναι αρμόδιες για τα μέτρα του σχεδίου, με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή εκ των προτέρων μηχανισμοί για την επίλυση των συγκρούσεων.
            
            
            
               Προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα για την παρακολούθηση και την εφαρμογή, προβλέπεται η πρόσληψη προσωρινού προσωπικού, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις κεντρικές διοικήσεις που είναι αρμόδιες για τις παρεμβάσεις του σχεδίου και για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (μεταξύ άλλων όσον αφορά την κεντρική συντονιστική δομή και την κρατική λογιστική υπηρεσία), όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα της 9 Ιουνίου 2021, αριθ. 80, καθώς και σε σχέση με τις διοικήσεις της Νότιας Ιταλίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο που συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, όπως προβλέπεται ιδίως στο νόμο αριθ. 178 του 2020. Επιπλέον, θα διατεθούν δημοσιονομικοί πόροι για την ενεργοποίηση και τη λειτουργία της τεχνικής γραμματείας και της ρυθμιστικής μονάδας για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της νομοθεσίας που συστάθηκε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών. Τέλος, προβλέπεται τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη προς τις κεντρικές και τοπικές διοικήσεις κατά την υλοποίηση των έργων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης δημόσιων κεφαλαιουχικών εταιρειών, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για τεχνική βοήθεια και της δυνατότητας προσφυγής σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι δράσεις αυτές συνοδεύονται από την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα της 31 Μαΐου 2021, αριθ. 77.
            
            
            
               Οι ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης τη δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠ («Regis») και την προσαρμογή των υφιστάμενων συστημάτων έως ότου τεθεί σε λειτουργία το Regis. Η υφιστάμενη Υπηρεσία Ελέγχου Γενική Επιθεώρηση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση (IGRUE), εντός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είναι επιφορτισμένη με το συντονισμό των συστημάτων ελέγχου και τη διενέργεια των ελέγχων με τη στήριξη του Γραφείου Εδαφικών Λογαριασμών του Κράτους (RTS). Θα συναφθούν ενισχυμένες ρυθμίσεις με την Guardia di Finanza και τις σχετικές ανεξάρτητες αρχές, όπως η εθνική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς ANAC, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο που ήδη αποδίδει το ιταλικό νομικό σύστημα στις εν λόγω αρχές όσον αφορά την προστασία των δημόσιων οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την ΕΕ.
            
            
            
               2.Ρυθμίσεις για την παροχή στην Επιτροπή πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα τεκμηρίωσης
            
            
            
               Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως ο κεντρικός συντονιστικός φορέας για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ιταλίας και την εφαρμογή του, είναι αρμόδιο για τον συνολικό συντονισμό και την παρακολούθηση του σχεδίου. Ειδικότερα, λειτουργεί ως συντονιστικός φορέας για την παρακολούθηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόοδο όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους, και, κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και αιτήσεων πληρωμών. Συντονίζει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους, τους σχετικούς δείκτες, αλλά και τις ποιοτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και άλλα δεδομένα, όπως σχετικά με τους τελικούς αποδέκτες. Η κωδικοποίηση δεδομένων πραγματοποιείται στο επίπεδο των κεντρικών διοικήσεων που είναι αρμόδιες για τα μέτρα του σχεδίου, οι οποίες αναφέρουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
            
            
            
               Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνημένων ορόσημων και στόχων στο τμήμα 2.1 του παρόντος παραρτήματος, η Ιταλία υποβάλλει στην Επιτροπή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση, του δανείου. Η Ιταλία διασφαλίζει ότι, κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη δέουσα αιτιολόγηση της αίτησης πληρωμής, τόσο για την αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 όσο και για τους σκοπούς των λογιστικών και άλλων ελέγχων. 
            
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                  
                      Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
                  
               
               
                  
                     (2)
                  
                  
                      Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
                  
               
               
                  
                     (3)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (4)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (5)
                  
                  
                      Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
                  
               
               
                  
                     (6)
                  
                  
                      Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
                  
               
               
                  
                     (7)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (8)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (9)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (10)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (11)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (12)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (13)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (14)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (15)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (16)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (17)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (18)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (19)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (20)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (21)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (22)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (23)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (24)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (25)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (26)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (27)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (28)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (29)
                   
                        Αιολικών και πλωτών φωτοβολταϊκών, μαζί με κυματικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες διαρρυθμίσεις υψηλής απόδοσης, ενσωματωμένες με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
               
               
                  
                     (30)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (31)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (32)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (33)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (34)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (35)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (36)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (37)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (38)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (39)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (40)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (41)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (42)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (43)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (44)
                  
                  
                     Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (45)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (46)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (47)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (48)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (49)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (50)
                  
                  
                      
                           Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
                  
               
               
                  
                     (51)
                  
                  
                      
                           Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
                  
               
               
                  
                     (52)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (53)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (54)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (55)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (56)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (57)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (58)
                   ΟΟΣΑ, Μελέτες δεξιοτήτων σχετικά με «Στήριξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην ανώτερη εκπαίδευση στην Ιταλία»
               
               
                  
                     (59)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (60)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (61)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (62)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (63)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (64)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (65)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (66)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (67)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (68)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (69)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (70)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (71)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (72)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (73)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (74)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (75)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (76)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (77)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (78)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (79)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (80)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (81)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (82)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (83)
                   Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (84)
                   Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (85)
                  
                  
                      Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (86)
                   Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
               
               
                  
                     (87)
                   
                        Εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών «Μη πρόκληση σημαντικής ζημίας» (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (88)
                   
                        Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίζονται για τη δωρεάν κατανομή για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
               
               
                  
                     (89)
                  
                  
                      
                           Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες μονάδες, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης , στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
                  
               
               
                  
                     (90)
                   
                        Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπου οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων ή στη μετασκευή σε εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τα οποία παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.