CELEX: 52021PC0328
Language: pl
Date: 2021-06-17
Title: Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji

KOMISJA EUROPEJSKA
            Bruksela, dnia 17.6.2021
            COM(2021) 328 final
            2021/0159(NLE)
            Wniosek
            DECYZJA WYKONAWCZA RADY 
            w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji
            {SWD(2021) 155 final}
            
               
         
         
            
            
            
               2021/0159 (NLE)
            
            
               Wniosek
            
            
               DECYZJA WYKONAWCZA RADY
            
            
               w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji
            
            
               RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
            
            
               uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
            
            
               uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
                  1
               , w szczególności jego art. 20,
            
            
               uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
            
            
               a także mając na uwadze, co następuje:
            
            
               (1)Pandemia COVID-19 ma destrukcyjny wpływ na gospodarkę Grecji. W 2019 r. produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca Grecji w cenach bieżących wyniósł 55 % średniej unijnej. Według prognozy Komisji z wiosny 2021 r. realny PKB Grecji zmalał w 2020 r. o 8,2 %, a jego spadek ma zgodnie z przewidywaniami wynieść 4,5 % w latach 2020 i 2021 w ujęciu łącznym. Utrzymujące się od dłuższego czasu wyzwania mające wpływ na wyniki gospodarcze w średnim okresie obejmują w szczególności wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, niski wzrost wydajności wynikający z tego, że duża część aktywności gospodarczej przypada na sektory tradycyjne i sektory niskoinnowacyjne; a także duże obciążenie regulacyjne, biurokracja oraz powolny i nieefektywny system wymiaru sprawiedliwości hamujące inwestycje prywatne.
            
            
               (2)W dniach 9 lipca 2019 r. i 20 lipca 2020 r. Rada skierowała do Grecji zalecenia w kontekście europejskiego semestru. W szczególności w 2019 r. Rada zaleciła Grecji podjęcie w 2019 i 2020 r. działań mających na celu a) osiągnięcie trwałego ożywienia gospodarczego i wyeliminowanie nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej poprzez kontynuowanie i zakończenie reform zgodnie z zobowiązaniami poprogramowymi podjętymi na posiedzeniu Eurogrupy w dniu 22 czerwca 2018 r. (zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r.)
                  2
               ; oraz b) skoncentrowanie polityki gospodarczej związanej z inwestycjami na zrównoważonym transporcie i logistyce, ochronie środowiska, efektywności energetycznej, projektach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i połączeń międzysystemowych, technologiach cyfrowych, badaniach i rozwoju, kształceniu, umiejętnościach, zdolności do zatrudnienia, zdrowiu oraz odnowie obszarów miejskich, z uwzględnieniem różnic regionalnych i konieczności zapewnienia włączenia społecznego (zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). W 2020 r. Rada zaleciła Grecji podjęcie w 2020 i 2021 r. a) wszelkich działań, zgodnie z ogólną klauzulą wyjścia, niezbędnych do skutecznego zaradzenia pandemii COVID-19 i do wspomożenia gospodarki, a następnie wsparcia jej odbudowy; gdy pozwolą na to warunki ekonomiczne – prowadzenie polityk fiskalnych mających na celu osiągnięcie ostrożnej sytuacji fiskalnej w średnim terminie i zapewnienie zdolności do obsługi długu, przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji; wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia oraz zapewnienie odpowiedniego i równego dostępu do opieki zdrowotnej (zalecenie krajowe nr 1 z 2020 r.); b) łagodzenie wpływu kryzysu na zatrudnienie i sytuację społeczną, m.in. poprzez wprowadzenie środków, takich jak mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy, i zapewnienie skutecznego wsparcia aktywizacji zawodowej (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.); c) szybkie wdrożenie środków mających zapewnić gospodarce płynność oraz stały dopływ kredytów i innych form finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP najbardziej dotkniętych kryzysem; przyspieszenie realizacji gotowych projektów w zakresie inwestycji publicznych i promowanie inwestycji prywatnych, aby wspierać odbudowę gospodarki; ukierunkowanie inwestycji na zieloną i cyfrową transformację, w szczególności na bezpieczny i zrównoważony transport i logistykę, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii, infrastrukturę ochrony środowiska, a także wysokiej przepływności infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności cyfrowe; zwiększenie skuteczności administracji publicznej i skali cyfryzacji administracji publicznej oraz promowanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r.); oraz d) kontynuowanie i zakończenie reform zgodnie z zobowiązaniami na okres po zakończeniu programu podjętymi na posiedzeniu Eurogrupy w dniu 22 czerwca 2018 r. w celu wznowienia trwałej odbudowy gospodarczej po stopniowym wycofaniu ograniczeń nałożonych z powodu pandemii COVID-19 (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r.). Po dokonaniu oceny stanu wdrożenia tych zaleceń krajowych na chwilę przedłożenia planu odbudowy i zwiększania odporności Komisja stwierdza, że osiągnięto znaczące postępy w odniesieniu do zaleceń dotyczących działań niezbędnych do skutecznego zaradzenia pandemii, w tym jeżeli chodzi o wdrażanie takich środków, jak mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz zapewnianie płynności przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii, a także w odniesieniu do zalecenia dotyczącego kontynuowania i zakończenia reform zgodnie ze zobowiązaniami na okres po zakończeniu programu podjętymi na posiedzeniu Eurogrupy w dniu 22 czerwca 2018 r.
            
            
               (3)W dniu 2 czerwca 2021 r. Komisja opublikowała szczegółową ocenę sytuacji dla Grecji na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011
                  3
               . W wyniku analizy Komisja stwierdziła, że Grecja boryka się z nadmiernymi zakłóceniami równowagi makroekonomicznej, w szczególności związanymi z wysokim długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, niezakończonym przywracaniem równowagi zewnętrznej oraz wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych, czemu towarzyszy wysokie bezrobocie i niski wzrost potencjalny. 
            
            
               (4)[W zaleceniu Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro wezwano państwa członkowskie będące członkami strefy euro do podjęcia działań, w tym poprzez ich plany odbudowy i zwiększania odporności, m.in. w celu zapewnienia kursu polityki wspierającego odbudowę oraz dalszej poprawy konwergencji i odporności oraz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W zaleceniu Rady wezwano również do wzmocnienia krajowych ram instytucjonalnych, zapewnienia stabilności makrofinansowej oraz dokończenia budowy UGW i wzmocnienia międzynarodowej roli euro.] [If the Council recommendation is not adopted by the time of the CID adoption, the recital will be removed].] 
            
            
               (5)W dniu 27 kwietnia 2021 r. Grecja formalnie przedstawiła Komisji swój krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241. Plan ten złożono po przeprowadzeniu procesu konsultacji zgodnie z krajowymi uregulowaniami, z władzami lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami. Odpowiedzialność krajowa za plany odbudowy i zwiększania odporności jest podstawą ich pomyślnej realizacji oraz ich trwałego wpływu na szczeblu krajowym i wiarygodności na szczeblu europejskim Na podstawie art. 19 tego rozporządzenia Komisja oceniła adekwatność, skuteczność, efektywność oraz spójność planu odbudowy i zwiększania odporności, uwzględniając wytyczne dotyczące oceny zawarte w załączniku V do tego rozporządzenia. 
            
            
               (6)Plany odbudowy i zwiększania odporności powinny służyć realizacji ogólnych celów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2021/241 oraz Instrumentu UE na rzecz Odbudowy ustanowionego rozporządzeniem Rady (UE) 2020/2094
                  4
                w celu wspierania odbudowy po kryzysie wywołanym COVID-19. Powinny one promować spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii poprzez przyczynianie się do realizacji sześciu filarów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241(7). Realizacja planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich będzie wymagać skoordynowanego wysiłku w zakresie inwestycji i reform w całej Unii. Dzięki skoordynowanej realizacji tych reform i inwestycji przy jednoczesnym wdrożeniu projektów transgranicznych będą one wzajemnie się wzmacniać i generować pozytywne efekty zewnętrzne w całej Unii. W związku z tym około jedna trzecia wpływu instrumentu na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w państwach członkowskich będzie wynikać z efektów zewnętrznych pochodzących z innych państw członkowskich. 
            
            
               Wyważona reakcja przyczyniająca się do realizacji sześciu filarów 
            
            
               (7)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. a) i sekcją 2.1 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności stanowi w dużym stopniu (rating A) kompleksową i odpowiednio wyważoną reakcję na sytuację gospodarczą i społeczną, tym samym przyczyniając się odpowiednio do realizacji wszystkich sześciu filarów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, z uwzględnieniem szczególnych wyzwań, alokacji finansowej dotyczącej danego państwa członkowskiego oraz wsparcia w formie pożyczki, o które wystąpiono.
            
         
         
            
               (8)Art. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241 stanowi, że zakres stosowania Instrumentu powinien odnosić się do obszarów polityki o znaczeniu europejskim, podzielonych na sześć filarów: a) zielona transformacja; b) transformacja cyfrowa; c) inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w tym spójność gospodarcza, miejsca pracy, produktywność, konkurencyjność, badania naukowe, rozwój i innowacje, a także dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny z silnymi MŚP; d) spójność społeczna i terytorialna; e) opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, w celu między innymi zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zdolności reagowania kryzysowego; oraz f) polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży, takie jak edukacja i umiejętności. Reformy i inwestycje przewidziane w planie przyczyniają się do realizacji wszystkich sześciu filarów. Ponadto istnieje ogólna równowaga między filarami c), d), e) i f). Dlatego też plan stanowi w dużym stopniu kompleksową i odpowiednio wyważoną reakcję na sytuację gospodarczą i społeczną Grecji.
            
            
               (9)W szczególności jeżeli chodzi o zieloną transformację, plan obejmuje działania, które mają umożliwić przejście Grecji na niskoemisyjny model energetyczny, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, promować efektywność energetyczną i renowację energetyczną budynków, wprowadzić bardziej zrównoważone rodzaje transportu oraz chronić środowisko naturalne. Reformy i inwestycje w zakresie transformacji cyfrowej dotyczą poprawy łączności i zasięgu łączności szerokopasmowej, cyfryzacji administracji publicznej i najważniejszych sektorów gospodarki oraz rozwoju infrastruktury cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Aby wspierać inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, w planie przewidziano działania, która mają przyczynić się do zwiększenia inwestycji prywatnych, m.in. w odniesieniu do MŚP, poprawy otoczenia działalności gospodarczej, poprawy wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, zwiększenia zatrudnienia i powiązania umiejętności z potrzebami rynku pracy, a także poprawy efektywności administracji publicznej i systemu wymiaru sprawiedliwości. Aby wzmocnić spójność społeczną, przewidziano ponadto interwencje, które ukierunkowano na wyzwania związane z uczestnictwem w rynku pracy i rozwojem umiejętności oraz na promowanie równych szans; wiele inwestycji będzie sprzyjało zwiększaniu spójności terytorialnej. Ponadto, aby złagodzić niekorzystne wstrząsy oraz umożliwić lepsze reagowanie na kryzysy, w planie przewidziano działania, które mają pomóc rozwiązać utrzymujące się od dawna problemy w systemach ochrony zdrowia i ochrony socjalnej (odporność społeczna), sprzyjać zapewnieniu stabilności dochodów publicznych, odporności sektora finansowego oraz dywersyfikacji działalności gospodarczej (odporność gospodarcza), a także zapewnić efektywną administrację publiczną i należyte zarządzanie (odporność instytucjonalna). Jeżeli chodzi o polityki na rzecz następnego pokolenia, planuje się reformy i inwestycje na wszystkich poziomach edukacji, mające służyć cyfryzacji procesów i infrastruktury oraz rozwijaniu umiejętności cyfrowych potrzebnych młodzieży, a także działania ukierunkowane na wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem.
            
            
               (10)Grecja zamierza promować inwestycje prywatne, wykorzystując w tym celu instrument pożyczkowy, w ramach którego należy stosować następujące kanały dystrybucji: (i) międzynarodowe instytucje finansowe, na podstawie umów operacyjnych, (ii) banki komercyjne, na podstawie otwartego zaproszenia do udziału w procedurze wyboru, (iii) platformę na potrzeby kapitału własnego, na podstawie umowy określającej zakres mandatu oraz (iv) moduł państw członkowskich InvestEU, na podstawie umowy o przyznanie wkładu. Wyżej wspomniane umowy oraz zaproszenie do udziału w wyborze banków komercyjnych powinny uwzględniać przepisy dotyczące kryteriów kwalifikacji wspieranych przedsiębiorstw na potrzeby zgodności z rozporządzeniem (UE) 2021/241 oraz wytycznymi technicznymi Komisji dotyczącymi stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), zawierającymi wymogi dotyczące stosowania kontroli zrównoważonego charakteru projektów, wykazu działalności wyłączonej oraz przeprowadzenia przez niezależnego audytora obowiązkowych kontroli zgodności z prawem transakcji zwolnionych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów, a także wyboru działań zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązanie, zgodnie z którym międzynarodowe instytucje finansowe, banki komercyjne oraz InvestEU mają inwestować środki pieniężne w taki sposób, aby wspierać transformację klimatyczną i cyfrową, należy realizować, stosując metodykę określoną w załączniku VI i VII do rozporządzenia (UE) 2021/241, natomiast niezależni audytorzy powinni zweryfikować zgodność z zasadą nieczynienia poważnych szkód oraz z celem klimatycznym i cyfrowym na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241. 
            
            
               Sprostanie wszystkim wyzwaniom lub znacznej ich części, które zostały wskazane w zaleceniach dla poszczególnych krajów
            
            
               (11)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. b) i sekcją 2.2. załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma przyczynić się do skutecznego sprostania wszystkim wyzwaniom lub znacznej ich części (rating A), które zostały wskazane w stosownych zaleceniach dla poszczególnych krajów, w tym w zakresie ich aspektów fiskalnych, oraz w zaleceniach wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011, skierowanych do Grecji, lub wyzwaniom wskazanym w innych stosownych dokumentach formalnie przyjętych przez Komisję w ramach europejskiego semestru. W odniesieniu do zalecenia krajowego nr 1 z 2019 r. i zalecenia krajowego nr 4 z 2020 r. polityki realizowane w celu wypełnienia szczegółowych zobowiązań podjętych przez Grecję na posiedzeniu Eurogrupy w czerwcu 2018 r. będą w dalszym ciągu monitorowane w ramach wzmocnionego nadzoru. 
            
            
               (12)Zalecenia dotyczące natychmiastowej reakcji na pandemię środkami polityki fiskalnej można uznać za wykraczające poza zakres greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Zgodnie z postanowieniami ogólnej klauzuli wyjścia oraz w reakcji na pandemię COVID-19 oraz związane z nim pogorszenie koniunktury gospodarczej Grecja wprowadziła środki budżetowe mające na celu wzmocnienie możliwości systemu ochrony zdrowia, powstrzymanie pandemii oraz pomoc tym osobom i sektorom, które zostały szczególnie dotknięte jej skutkami. Ta zdecydowana reakcja polityczna złagodziła spadek PKB, co z kolei ograniczyło wzrost deficytu i długu publicznego
                  5
               . 
            
            
               (13)Plan obejmuje obszerny zestaw wzajemnie wzmacniających się reform i inwestycji, które przyczyniają się do skutecznego sprostania wszystkim wyzwaniom gospodarczym i społecznym określonym przez Radę w zaleceniach krajowych skierowanych do Grecji w ramach europejskiego semestru w 2019 r. i w 2020 r. lub znacznej części tych wyzwań, zwłaszcza w takich obszarach, jak: jakość i stabilność finansów publicznych, dostępność i odporność systemu opieki zdrowotnej, aktywne polityki w zakresie rynku pracy, polityki wspierające inwestycje publiczne i prywatne w obszarze edukacji, umiejętności i zdolności do zatrudnienia, badania i rozwój, bezpieczny i zrównoważony transport i logistyka, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych oraz projekty w zakresie połączenie międzysystemowych, infrastruktura ochrony środowiska, odnowa obszarów miejskich oraz transformacja cyfrowa administracji publicznej i przedsiębiorstw. Plan obejmuje także znaczną liczbę działań ukierunkowanych na wyzwania w takich dziedzinach, jak: polityki fiskalno-strukturalne, dobrobyt społeczny, stabilność finansowa, rynek pracy i rynki produktowe, a także modernizacja administracji publicznej, stanowiących kontynuację zobowiązań na okres po zakończeniu programu oraz poszerzających i uzupełniających te zobowiązania. Ponieważ w planie położono duży nacisk na politykę inwestycyjną, politykę w zakresie zatrudnienia oraz politykę mającą na celu zwiększanie wydajności, wdrażanie planu ma w średnim terminie wesprzeć ożywienie gospodarcze, przez co ma się przyczynić do osiągnięcia ostrożnej sytuacji fiskalnej oraz do zapewnienia zdolności obsługi zadłużenia zgodnie ze stosownym zaleceniem krajowym (zalecenie krajowe nr 1 z 2020 r.). Proponowane aktywne polityki w zakresie rynku pracy są zróżnicowane i ukierunkowane na grupy wymagające wsparcia oraz mają na celu tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym przyczynianiu się do zielonej transformacji (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.). W planie przewiduje się wspieranie działań, które mają pomóc sprostać ważnym wyzwaniom, przed jakimi stoi grecki system edukacji, a także znaczne inwestycje w umiejętności w oparciu o uczenie się przez całe życie, z dużym naciskiem na transformację cyfrową w obu segmentach edukacji (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). Proponuje się ukierunkowane działania w celu wspierania integracji społecznej słabszych grup, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób doświadczających bezdomności, Romów oraz osób żyjących w skrajnym ubóstwie, a także różne działania w celu promowania uczestnictwa kobiet w rynku pracy (zalecenie krajowe nr 2 z 2020 r.). 
            
            
               (14)W planie przewiduje się przyspieszenie realizacji gotowych projektów w zakresie inwestycji publicznych i promowanie inwestycji prywatnych w sektorach priorytetowych, m.in. inwestycji, które przyczyniają się do cyfrowej i zielonej transformacji, obejmujących działania związane z efektywnością energetyczną, zrównoważonym transportem, ochroną środowiska i odnową obszarów miejskich; są one współmierne do odpowiednich wyzwań zgodnie z zaleceniami krajowymi dotyczącymi inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). Ponadto w planie przewiduje się wspieranie działań, które mają pomóc sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją administracji publicznej i przedsiębiorstw (zalecenie krajowe nr 3 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 2 z 2019 r.). Plan opiera się na kluczowych reformach strukturalnych, które zapoczątkowano w ramach programów dostosowań gospodarczych w celu usprawnienia szerzej rozumianego funkcjonowania gospodarki i których realizacja jest obecnie monitorowana w ramach wzmocnionego nadzoru, a także uzupełnia te reformy. W planie zaproponowano ambitne reformy otoczenia działalności gospodarczej, a także polityki rynku pracy i polityki społecznej, systemu ochrony zdrowia i administracji publicznej, w tym administracji podatkowej i wymiaru sprawiedliwości. Reformom tym towarzyszą inwestycje wspomagające ich wdrożenie (zalecenie krajowe nr 4 z 2020 r. i zalecenie krajowe nr 1 z 2019 r.) 
            
            
               (15)Ponieważ w planie uwzględniono powyższe wyzwania, jego realizacja ma także przyczynić się do skorygowania nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej, z którymi boryka się Grecja i które w szczególności są związane z wysokim długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych, niezakończonym przywracaniem równowagi zewnętrznej oraz wysokim odsetkiem kredytów zagrożonych, czemu towarzyszy wysokie bezrobocie i niski wzrost potencjalny
                  6
               . 
            
            
               Przyczynienie się do potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz zwiększania odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej
            
            
               (16)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. c) i sekcją 2.3 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma mieć duży wpływ (rating A) na wzmocnienie potencjału wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej Grecji, przyczyniając się do realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych, w tym poprzez promowanie polityki na rzecz dzieci i młodzieży, na złagodzenie skutków gospodarczych i społecznych kryzysu związanego z COVID-19, a przez to na wzmocnienie spójności i konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Grecji oraz w Unii.
            
            
               (17)Symulacje przeprowadzone przez służby Komisji wskazują, że plan może zwiększyć realny PKB Grecji o wartość wynoszącą od 2,1 do 3,3 % do 2026 r.
                  7
                Plan opiera się kompleksowym „Planie rozwoju greckiej gospodarki” opublikowanym w listopadzie 2020 r.
                  8
                i jest z nim spójny. W planie przewiduje się wyeliminowanie głównych przeszkód utrudniających w Grecji wzrost w długim okresie, w tym w szczególności znaczącej luki inwestycyjnej; uwzględnia się przy tym potrzebę podniesienia jakości edukacji, a także poprawy efektywności oraz jakości administracji publicznej i systemu wymiaru sprawiedliwości. Realizacja zaplanowanych aktywnych polityk w zakresie rynku pracy, w tym umożliwienie przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego, może przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy i zatrudnienia, w tym także kobiet. 
            
            
               (18)Oczekuje się, że część działań przyczyni się do zwiększenia wydajności gospodarki. Niektóre reformy mają poprawić otoczenie działalności gospodarczej oraz ułatwić jej prowadzenie, a dopełnieniem tego mają być postępy w cyfryzacji. Przewiduje się modernizację administracji publicznej i zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i administracyjnych, a usprawnienia w administracji podatkowej powinny pomóc w stworzeniu otoczenia podatkowego bardziej sprzyjającego wzrostowi. Plan obejmuje także ambitny program poprawy efektywności oraz jakości systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez cyfryzację, rewizję map sądownictwa oraz projekty zakładające inwestycje w kapitał rzeczowy i ludzki. Ponadto oczekuje się, że skierowanie dodatkowych środków pieniężnych do sektora prywatnego za pośrednictwem instrumentu pożyczkowego będzie stymulować inwestycje prywatne. 
            
            
               (19)Plan zawiera kompleksowy zestaw działań mających pomóc w rozwiązywaniu problemu niedoborów na rynku pracy oraz zwiększyć spójność społeczną. Działania te mają polegać na budowaniu zdolności instytucji działających w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych. Ponadto oczekuje się, że w wyniku rewizji kodeksu pracy oraz poprawy efektywności administracji publicznej dzięki cyfryzacji oraz lepszemu monitorowaniu rynku pracy zmniejszy się podatność na wstrząsy. Ponadto działania te mają przyczynić się także do poprawy spójności poprzez wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, w tym m.in. słabszych grup.
            
            
               (20)Oczekuje się, że wdrożenie planu pomoże skutecznie sprostać wielu różnym wyzwaniom związanym z zatrudnieniem oraz wyzwaniom społecznym, które są istotne dla realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych. W celu wspierania równych szans i dostępu do rynku pracy w planie przewidziano nową strategię na rzecz uczenia się przez całe życie oraz modernizację systemu doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania. Reforma zakłada ponowne opracowanie i aktualizację obecnych rozdrobnionych programów, opracowanie nowych programów nauczania powiązanych z potrzebami na rynku pracy oraz ram oceny dla podmiotów oferujących programy doskonalenia zawodowego. Przewiduje się także inwestycje w dalsze podnoszenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego. Aby zwiększyć dynamikę rynku pracy, Grecja planuje znaczące inwestycje w programy umożliwiające doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie. 
            
            
               Nie czynić poważnych szkód
            
            
               (21)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. d) i sekcją 2.4 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma zapewnić, aby żadne z działań służących realizacji reform i projektów inwestycyjnych ujętych w planie odbudowy i zwiększania odporności nie czyniło poważnych szkód dla celów środowiskowych (rating A) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
                  9
                (zasada „nie czyń poważnych szkód”). 
            
            
               (22)Plan odbudowy i zwiększania odporności ma zapewni, aby żadne z ujętych w nim działań nie czyniło poważnych szkód dla sześciu celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, obejmujących w szczególności: łagodzenie zmian klimatu i adaptację do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. Grecja przedstawiła uzasadnienia w oparciu o wytyczne techniczne Komisji dotyczące zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C 58/01). W stosownych przypadkach Grecja zaproponowała podjęcie działań ograniczających ryzyko, aby nie doprowadzić do powstania poważnych szkód, a wdrożenie tych działań należy zapewnić za pomocą odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych.
            
            
               (23)Szczególną uwagę zwraca się na programy horyzontalne, w tym te, na których realizację występuje się o pożyczkę, w przypadku gdy wymogi dotyczące zgodności z zasadą „nie czyń poważnych szkód” zostały uwzględnione w strukturze programów i powinny być określone w kamieniu milowym lub wartości docelowej.
            
            
               Przyczynienie się do zielonej transformacji, w tym bioróżnorodności 
            
         
         
            
               (24)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. e) i sekcją 2.5 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności zawiera działania, które w dużym stopniu przyczyniają się (rating A) do zielonej transformacji, w tym do różnorodności biologicznej, lub do sprostania związanym z tym wyzwaniom. Działania wspierające realizację celów klimatycznych stanowią kwotę wynoszącą 37,5 % łącznej alokacji w ramach planu, obliczoną zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności jest spójny z informacjami zawartymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r.
            
            
               (25)Oczekuje się, że reformy i inwestycje znacząco przyczynią się do postępów w realizacji celów Grecji w zakresie dekarbonizacji i transformacji energetycznej określonych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu (NECP 2030) oraz w planie działań na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., co będzie stanowić wkład w realizację wartości docelowej i celu Unii w dziedzinie klimatu. W szerzej zakrojonych planach krajowych takich, jak: krajowa długoterminowa strategia renowacji, strategia gospodarowania odpadami, ponowne zalesianie, gospodarka o obiegu zamkniętym i różnorodność biologiczna, przewidziano różne inwestycje, które mają przyczynić się do zielonej transformacji oraz do realizacji tych strategii. 
            
            
               (26)W planie odbudowy i zwiększania odporności przewidziano działania uwzględniające wyzwania w wielu obszarach zielonej transformacji. W obszarze czystej energii plan obejmuje zarówno reformy, jak i inwestycje, które mają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym Grecji. Planuje się znaczące inwestycje, które mają zwiększyć efektywność energetyczną starzejących się budynków mieszkalnych w Grecji i które zostaną uzupełnione działaniami ukierunkowanymi na gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym. Także działania wspierające mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujące zarówno reformy, jak i inwestycje mające usprawnić miejski transport publiczny oraz rozwinąć infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, stanowią znaczący wkład w realizację celów w dziedzinie klimatu i środowiska. W planie przewidziano inwestycje, które mają przyczynić się do wspierania różnorodności biologicznej poprzez ponowne zalesianie w celu odtworzenia zdegradowanych ekosystemów leśnych, a także zapewnienie lepszej ochrony środowiska dzięki wprowadzeniu systemu monitorowania gatunków i typów siedlisk. Planowane są także inwestycje w odniesieniu do rolnictwa zrównoważonego, które mają wspierać innowacyjność i chronić środowisko poprzez poprawę profilu środowiskowego gospodarstw rolnych oraz łagodzić skutki zmiany klimatu. Ponadto, instrument pożyczkowy powinien być ukierunkowany na działania związane z klimatem w wybranych obszarach interwencji, takich jak: efektywność energetyczna i projekty demonstracyjne na rzecz sektora prywatnego, które mogą doprowadzić do znaczących oszczędności energii lub zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do wytworzenia nowych zdolności w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna i wiatrowa) i stworzenia inteligentnych systemów energetycznych.
            
            
               (27)Jeżeli chodzi o cele środowiskowe określone w rozporządzeniu (UE) 2020/852
                  10
               , plan obejmuje działania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, które mają przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych głównie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków. W planie opisano szereg działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym przygotowanie lokalnych planów miejskich, które mają ułatwić odnowę obszarów miejskich oraz sprawić, że miasta staną się bardziej odporne na zmianę klimatu, a także wzmocnić infrastrukturę łagodzącą skutki powodzi. Działania dotyczące zaopatrzenia w wodę oraz ścieków miejskich są powiązane z określonymi wartościami docelowymi, co ma ograniczyć wycieki wody i zużycie energii, a tym samym przyczynić się do bardziej zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. Jeżeli chodzi natomiast o różnorodność biologiczną, w planie przewidziane jest działanie w zakresie ponownego zalesiania, w którego efekcie powierzchnia zalesiona ma się zwiększyć o 16 500 ha, a wykorzystane mają być głównie gatunki rodzime. 
            
            
               Przyczynienie się do transformacji cyfrowej 
            
            
               (28)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. f) i sekcją 2.6 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności zawiera działania, które skutecznie przyczyniają się w dużym stopniu (rating A) do transformacji cyfrowej lub do sprostania związanym z tym wyzwaniom. Działania wspierające realizację celów cyfrowych stanowią kwotę wynoszącą 23,3 % łącznej alokacji w ramach planu, obliczoną zgodnie z metodyką określoną w załączniku VII do rozporządzenia (UE) 2021/241.
            
            
               (29)Plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje działania w obszarach transformacji cyfrowej, uwzględniające związane z tym wyzwania i są ogólnie dobrze dostosowane do kluczowych celów strategii cyfrowej Unii oraz priorytetów związanych z cyfryzacją, które Komisja określiła w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. Działania te dotyczą łączności, interoperacyjności w projektowaniu usług użyteczności publicznej, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, rozwoju umiejętności cyfrowych, dostępności otwartych danych, wzmocnienia pozycji kobiet, osób starszych i słabszych grup oraz ich równego uczestnictwa w erze cyfrowej. Komponent 2.1 planu obejmuje inwestycje w celu ułatwienia instalacji infrastruktury światłowodowej w budynkach, rozwój sieci 5G obejmujących wszystkie najważniejsze greckie autostrady, położenie podmorskich kabli światłowodowych, aby zapewnić połączenie z wyspami greckimi oraz z Cyprem, a także wykorzystanie technologii i zastosowań kosmicznych. W wyniku reform powstaną ramy, które są niezbędne do ułatwienia przechodzenia na szybkie łącza szerokopasmowe oraz na technologię 5G. Działania przewidziane w komponencie 2.2 dotyczą transformacji cyfrowej podmiotów sektora publicznego w odniesieniu do archiwów i zaawansowanych usług cyfrowych, usprawnień procesów biznesowych, zwiększonej interoperacyjności systemów i danych, strategii i polityk w zakresie cyberbezpieczeństwa i zarządzania danymi, a także szerszego wykorzystania zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze oraz duże zbiory danych. Komponent 2.3 w połączeniu z działaniami w ramach komponentu 4.1 ma przyspieszyć wprowadzanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP, dzięki inicjatywom ukierunkowanym na główne wyzwania związane z włączeniem cyfrowym. Te inicjatywy mają umożliwić stworzenie cyfrowego ekosystemu dla przedsiębiorstw oraz wspierać MŚP w uzyskaniu dostępu do usług cyfrowych, platform i przestrzeni danych oraz pozyskaniu kas opartych na nowych technologiach oraz terminali płatniczych. W powiązaniu z innymi działaniami wchodzącymi w zakres komponentów 4.1 i 4.6 działania w ramach komponentu 2.3 mają przyczynić się do transformacji cyfrowej greckiego przemysłu, przyspieszenia realizacji idei „Przemysł 4.0” oraz przekształcania modeli biznesowych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności i odporności. Plan obejmuje także działania (komponent 3.2) mające zniwelować obecną przepaść cyfrową pod względem kapitału ludzkiego poprzez modernizację systemu uczenia się przez całe życie oraz przez zapewnienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania zgodnie z potrzebami rynku, ze szczególnym naciskiem na umiejętności cyfrowe. Oczekuje się, że takie działania przyczynią się do zniwelowania przepaści cyfrowej oraz do podniesienia poziomu podstawowych umiejętności cyfrowych w całym społeczeństwie. Ponadto instrument pożyczkowy powinien być ukierunkowany na działania związane z cyfryzacją w wielu obszarach interwencji, w szczególności poprzez inwestycje w sieci szerokopasmowe o bardzo dużej przepustowości, inwestycje w cyfryzację zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, inwestycje w rozwój i wdrażanie technologii w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zaawansowanych technologii cyfrowych oraz innych rodzajów infrastruktury ICT.
            
            
               (30)Wydaje się, że działania w zakresie transformacji cyfrowej, które zostały przewidziane w planie, są dobrze dostosowane do aspektów, które w Grecji wymagają poprawy w dziedzinie cyfrowej i które zidentyfikowano za pomocą indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Działania te mają skutecznie uzupełniać obecne krajowe plany i inicjatywy oraz znacząco przyczynić się, w łącznym ujęciu, do transformacji cyfrowej greckiej gospodarki i greckiego społeczeństwa poprzez wpłynięcie na poprawę konkurencyjności i odporności gospodarki przy jednoczesnym zapewnieniu włączenia społecznego. Ponadto oczekuje się, że działania te spowodują zmiany transformacyjne i będą miały trwały wpływ. 
            
            
               Trwały wpływ 
            
            
               (31)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. g) i sekcją 2.7 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan odbudowy i zwiększania odporności ma mieć trwały wpływ na Grecję w dużym stopniu (rating A). 
            
            
               (32)Plan obejmuje szereg reform, które według przewidywań mają spowodować trwałe zmiany w polityce prowadzonej w poszczególnych dziedzinach i ułatwić jej skuteczną realizację. Reformy, które mają zmniejszyć obciążenie administracyjne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz poprawić jakość regulacji, sprzyjają tworzeniu równych warunków działania dla przedsiębiorstw i uwolnieniu potencjału inwestycyjnego Grecji. Aby to osiągnąć, podjęte zostaną działania w celu wzmocnienia nadzoru rynku, które powinny ułatwić skuteczną realizację polityki. W odniesieniu do polityki energetycznej, racjonalizacja procedury udzielania koncesji na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii ma pomóc skrócić długi obecnie czas wdrażania odnawialnych źródeł energii oraz wesprzeć zieloną transformację Grecji przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów ochrony środowiska. Reformy sektora finansowego mają na celu ulepszenie procesów decyzyjnych w zakresie przyznawania kredytów oraz wzmocnienie rynku kredytów zagrożonych poprzez rozwiązanie kwestii asymetrii informacji oraz wzmocnienie rynków kapitałowych, co zwiększyłoby odporność gospodarczą Grecji na przyszłe wstrząsy. Oczekuje się, że znaczące inicjatywy mające usprawnić system zarządzania na wszystkich poziomach administracji publicznej, unowocześnić procedury naboru pracowników, a także wzmocnić krajowe ramy w dziedzinie zamówień publicznych i ramy antykorupcyjne pozwolą wyeliminować istniejące słabości strukturalne. Ważne reformy systemu wymiaru sprawiedliwości mają na celu jego modernizację oraz poprawę jego jakości i efektywności m.in. poprzez rewizję mapy sądownictwa oraz cyfryzację i doskonalenie zawodowe sędziów i referendarzy sądowych. 
            
            
               (33)Inwestycje przewidziane w planie mają zaradzić podstawowym przyczynom najważniejszych wyzwań i wydają się zrównoważone pod względem finansowym i budżetowym. Przewidziane są liczne inwestycje w infrastrukturę cyfrową dla administracji publicznej, zarówno na poziomie centralnym, jak i gminnym. Oczekuje się, że wraz z kompleksowym programem uproszczeń inwestycje te zaowocują trwałą zmianą strukturalną w funkcjonowaniu administracji oraz przyczynią się do podniesienia poziomu cyfrowych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw, który obecnie jest bardzo niski. Ponadto znaczące inwestycje cyfrowe w administracji podatkowej mają przyczynić się do zwalczania uchylania się od opodatkowania i przemytu oraz zmniejszyć obciążenie administracyjne podatników. Wprowadzenie cyfrowych procedur i narzędzi w systemie wymiaru sprawiedliwości, w połączeniu ze szkoleniem sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości będzie sprzyjać lepszej pracy sądów Oczekuje się, że inwestycje w edukację, dobrobyt społeczny, ochronę zdrowia i służby zatrudnienia, a także w doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie pracowników, ze szczególnym naciskiem na umiejętności ekologiczne i cyfrowe, zapewnią odporność i przyczynią się do poprawy jakości tych kluczowych usług w trwały sposób sprzyjający włączeniu społecznemu. Przewiduje się także znaczące inwestycje, które mają ułatwić osiągnięcie długoterminowych celów polityki w dziedzinie środowiska i polityki dotyczącej dekarbonizacji, w tym renowacje budynków w celu zwiększenia efektywności energetycznej, strategiczne ekologiczne projekty rewitalizacji obszarów miejskich, działania w zakresie rekultywacji gruntów przekształconych działalnością branży węgla brunatnego, instalację infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz działania wspierające ponowne zalesianie i rolnictwo zrównoważone. Trwały wpływ planu można również zwiększyć, wykorzystując synergię między planem a innymi programami finansowanymi przez Unię Europejską (m.in. z funduszy w ramach polityki spójności oraz InvestEU), w szczególności poprzez znaczące działania ukierunkowane na mocno utrwalone wyzwania terytorialne i promowanie zrównoważonego rozwoju.
            
            
               Monitorowanie i realizacja 
            
            
               (34)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. h) i sekcją 2.8 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 ustalenia zaproponowane w planie odbudowy i zwiększania odporności są adekwatne (rating A), aby zapewnić skuteczne monitorowanie i realizację planu odbudowy i zwiększania odporności, w tym planowanego harmonogramu działań, kamieni milowych i wartości docelowych oraz związanych z nimi wskaźników. 
            
            
               (35)W planie odbudowy i zwiększania odporności przedstawiono system kontroli zarządczej z udziałem czterech organów obejmujących agencję koordynacyjną ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, odpowiednie służby właściwych ministerstw, instytucje wykonawcze oraz Komisję ds. Audytu Finansowego (EDEL). Ogólną odpowiedzialność za koordynację realizacji i monitorowania powierzono ustanowionej niedawno agencji koordynacyjnej ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która stanowi część Ministerstwa Finansów. Większość instytucji wykonawczych odpowiedzialnych za wdrażanie działań trzeba jeszcze wskazać. Zgodnie z art. 20 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241 Grecja powinna należycie ustanowić system zarządzania i kontroli przed przedłożeniem Komisji Europejskiej pierwszego wniosku o płatność, aby zapewnić zgodność z art. 22 tego rozporządzenia. Plan zawiera również szczegółowe zestawienie przewidywanych procesów monitorowania i sprawozdawczości. 
            
            
               (36)Kamienie milowe i wartości docelowe greckiego planu stanowią odpowiedni system monitorowania realizacji planu. Są one zasadniczo wystarczająco jasne i wyczerpujące, aby zapewnić możliwość śledzenia i weryfikacji postępów. Ponadto kamienie milowe i wartości docelowe są adekwatne i akceptowalne, ponieważ ich zakres odzwierciedla ogólne cele działań.
            
            
               (37)Kamienie milowe i wartości docelowe odnoszą się również do zakończonych już działań, które kwalifikują się zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia. Do uzasadnienia wniosku o wypłatę wymagane jest osiągnięcie w zadowalającym stopniu tych kamieni milowych i wartości docelowych.
            
            
               (38)Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by informowano o wsparciu udzielonym w ramach Instrumentu i potwierdzano takie wsparcie zgodnie z art. 34 rozporządzenia (UE) 2021/241. W ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego można wystąpić o wsparcie techniczne, służące pomocą państwom członkowskim w realizacji ich planu. 
            
            
               Kalkulacja kosztów 
            
            
               (39)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. i) i sekcją 2.9 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 przedstawione w planie uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów planu jest w umiarkowanym stopniu (rating B) racjonalne i wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo. 
            
         
         
            
               (40)Dostarczono zestawienie kosztów w rozbiciu na poszczególne działania, przy czym metoda kalkulacji kosztów różni się w indywidualnych przypadkach, a najczęściej stosowano podejście oddolne. W przypadku znaczącej większości działań koszty ocenia się jako racjonalne, wiarygodne, zgodne zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne. Kwota szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest także proporcjonalna do spodziewanego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, a uzasadnienia dotyczące szacunku kosztów są ogólnie wystarczające. W kilku ograniczonych przypadkach szacunkowe koszty w umiarkowanym stopniu wykraczają poza zakres kosztów, jaki wyznaczają porównywalne projekty. Ocenę szacunków kosztów przeprowadził konsultant zewnętrzny, a zatwierdziła je Krajowa Rada ds. Produktywności Grecji. Na koniec, szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności jest zgodny z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalny do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.
            
            
               Ochrona interesów finansowych 
            
            
               (41)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. j) i sekcją 2.10 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 ustalenia zaproponowane w planie odbudowy i zwiększania odporności są adekwatne (rating A), aby zapobiegać korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów, a także aby je wykrywać i eliminować, podczas korzystania ze środków finansowych udostępnionych na podstawie tego rozporządzenia, i ustalenia te mają skutecznie zapobiegać podwójnemu finansowaniu w ramach tego rozporządzenia i innych programów unijnych. Pozostaje to bez uszczerbku dla stosowania innych instrumentów i narzędzi służących propagowaniu i egzekwowaniu przestrzegania prawa UE, w tym stosowanych w celu zapobiegania korupcji, nadużyciom finansowym i konfliktom interesów oraz ich wykrywania i korygowania, a także w celu ochrony finansów Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092.
            
            
               (42)Wyznacza się dodatkowy kamień milowy zawierający wymóg określenia zakresu uprawnień Komisji ds. Audytu Finansowego oraz utworzenia systemów zarządzania i kontroli oraz systemów audytu, aby móc: a) zapewnić gromadzenie danych oraz monitorowanie osiągania kamieni milowych i wartości docelowych; b) umożliwić przygotowanie deklaracji zarządczych i podsumowania audytu oraz wniosków o płatność, a także c) ustanowić niezbędne procedury w celu gromadzenia i przechowywania danych na temat beneficjentów, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/241 na potrzeby pierwszego wniosku o płatność do dnia 30 września 2021 r. Należy sporządzić specjalne sprawozdanie z audytu systemu. Jego przedmiotem powinna być analiza wszelkich stwierdzonych słabości systemu oraz podjętych lub planowanych działań naprawczych.
            
            
               (43)System kontroli i audytu zaprojektowany przez Grecję został opracowany w sposób spójny, aby spełniał wymogi rozporządzenia (UE) 2021/241. System kontroli wewnętrznej opiera się na solidnych procesach i strukturach: wyraźnie określono role i obowiązki podmiotów zaangażowanych w kontrole i audyty, odpowiednie funkcje kontrolne rozdzielono we właściwy sposób, a także zapewniono niezależność podmiotów przeprowadzających audyty. Komisja ds. Audytu Finansowego przeprowadza audyty, aby skontrolować, czy instytucje wykonawcze, które powinny zająć się zarządzaniem zatwierdzonymi projektami i ich realizacją, stosują procedury, aby zapobiegać nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów, a także aby je wykrywać i eliminować, podczas korzystania ze środków finansowych udostępnionych na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241, w tym ustalenia mające na celu unikanie podwójnego finansowania w ramach innych programów unijnych oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich przepisów. Każda instytucja wykonawcza jest oceniana pod kątem ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności systemu kontroli wewnętrznej, a Komisja ds. Audytu Finansowego wyznacza swoje priorytety w zakresie audytu na podstawie hierarchii ryzyka. Stosuje się kilka warstw kontroli, aby zapobiegać podwójnemu finansowaniu na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241 i innych programów unijnych. Niezależni biegli rewidenci powinni przeprowadzać audyty instytucji wykonawczych odpowiedzialnych za wdrażanie inwestycji i reform oraz zarządzanie nimi. Zadanie zapewnienia ogólnej koordynacji i monitorowania planu odbudowy i zwiększania odporności powierzono agencji koordynacyjnej ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która stanowi także pojedynczy punkt do kontaktu między władzami greckimi a Komisją. Agencja koordynacyjna ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinna przedkładać Komisji wnioski o płatność w cyklu półrocznym po tym, jak za pomocą systemu informacji zarządczej RRF zweryfikuje, czy osiągnięto kamienie milowe i wartości docelowe; wnioskom towarzyszyć będzie deklaracja zarządcza oraz zestawienie audytów przeprowadzonych przez Komisję ds. Audytu Finansowego. Przewiduje się, że podmioty odpowiedzialne za kontrole powinny dysponować umocowaniami prawnymi i zdolnościami administracyjnymi do pełnienia przewidzianych dla nich ról i zadań. 
            
            
               (44)Grecja wskazała, że w opracowaniu jest narzędzie informatyczne na potrzeby zarządzania i sprawozdawczości w związku z kamieniami milowymi i wartościami docelowymi, co pozwoli spełnić szczegółowe wymogi dotyczące zarządzania i sprawozdawczości opisane w planie. Zgodnie z art. 20 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241 Grecja powinna wdrożyć ten środek, aby zapewnić zgodność z art. 22 tego rozporządzenia. 
            
            
               Spójność planu
            
            
               (45)Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. k) i sekcją 2.11 załącznika V do rozporządzenia (UE) 2021/241 plan zawiera w dużym stopniu (rating A) działania służące realizacji reform i projektów inwestycji publicznych, które mają spójny charakter. 
            
            
               (46)Reformy i inwestycje zaproponowane w greckim planie odbudowy i zwiększania odporności wzajemnie się uzupełniają. Są one oparte na kompleksowym planie na rzecz wzrostu, co gwarantuje, że będą spójnie przyczyniać się w przyszłości do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cztery główne filary planu: (i) zielona transformacja, (ii) cyfrowa transformacja, (iii) zatrudnienie, umiejętności i spójność społeczna oraz (iv) inwestycje prywatne i transformacja gospodarki są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się wzmacniają. Obejmują one działania związane z transformacją cyfrową, które są kluczowymi czynnikami sprzyjającymi zielonej transformacji greckiej gospodarki oraz przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Podobnie oczekuje się, że uwzględnienie kryteriów związanych z klimatem i kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w filarze dotyczącym zielonej transformacji zwiększy tempo wdrażania technologii cyfrowych oraz ułatwi realizację filara cyfrowego. Inwestycje strategiczne w cyfrowe projekty obejmujące wiele krajów oraz powstające technologie mają pomóc osiągnąć odpowiednią skalę i interoperacyjność. Oczekuje się, że trzeci filar zagwarantuje, że cyfrowa i zielona transformacja będzie sprawiedliwa dla całego społeczeństwa greckiego dzięki wyznaczonym priorytetom, które obejmują tworzenie trwałych miejsc pracy, ulepszenie systemu edukacji oraz podnoszenie umiejętności, a także świadczenie usług zdrowotnych i opieki społecznej, które będą charakteryzować się wysoką jakością i skutecznością. W czwartym filarze planuje się uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych w celu pobudzenia konkurencyjności, wspierania poprawy wydajności oraz wzrostu w perspektywie długookresowej, tworzenia nowych miejsc pracy, a jednocześnie tworzenie ram instytucjonalnych, które mają umożliwić urzeczywistnienie się w Grecji cyfrowej i zielonej transformacji.
            
            
               Równość szans
            
            
               (47)W planie określono szereg środków, które mają przyczynić się do sprostania wyzwaniom w dziedzinie równości płci i równych szans dla wszystkich. Środki te obejmują reformy i inwestycje w takich obszarach, jak: zatrudnienie, umiejętności, zdrowie i spójność społeczna. W gronie beneficjentów znajdą się długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające bezdomności, osoby pochodzące z mniejszości etnicznych, migranci oraz osoby ubiegające się o azyl, a także osoby żyjące w skrajnym ubóstwie. W planie przewiduje się także propagowanie świadomości w zakresie różnorodności w sektorze prywatnym i publicznym oraz wzmocnienie mechanizmów monitorowania. Jeżeli chodzi o równość płci, w planie określono różne środki na rzecz promowania uczestnictw kobiet w rynku pracy, m.in. poprzez ukierunkowane dofinansowanie zatrudnienia oraz programy podnoszenia kwalifikacji, a także poprzez rozszerzenie oferty placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Ponadto kilka innych działań, które nie zostały wyraźnie ukierunkowane na promowanie równych szans, obejmuje aspekt równościowy. Na etapie wdrażania planu należy zapewnić gromadzenie danych zdezagregowanych według płci i pochodzenia etnicznego, aby umożliwić lepszą ocenę i monitorowanie kwestii równości.
            
            
               Samoocena bezpieczeństwa
            
            
               (48)W planie przewidziano samoocenę bezpieczeństwa w przypadku inwestycji w zdolności cyfrowe i łączność. Jeżeli chodzi o inwestycje w łączność, a szczególnie w sieci 5G, w planie zidentyfikowano odpowiednie kwestie związane z bezpieczeństwem oraz rodzaje ryzyka, jakie się z nimi wiąże, a także środki zmniejszające ryzyko, które mają zostać uchwalone w odniesieniu do każdego z nich w oparciu o wspólne obiektywne kryteria określone w ramach unijnego zestawu narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. 
            
            
               Projekty transgraniczne i dotyczące wielu krajów
            
            
               (49)Plan przewiduje kilka projektów transgranicznych i dotyczących wielu krajów, głównie w obrębie filara cyfrowego, Zaproponowano projekty inwestycyjne o wymiarze cyfrowym, takie jak np. inwestycja w korytarze 5G, która ma wspierać rozwój korytarza transgranicznego Saloniki-Sofia-Belgrad, oraz inwestycja „Małe satelity”, która ma zapewnić interoperacyjność z inicjatywą dotyczącą europejskiej infrastruktury komunikacji kwantowej (EuroQCI)
                  11
               . Ponadto oczekuje się, że projekt inwestycyjny „Podmorskie kable światłowodowe” zapewni wsparcie na instalację podmorskich kabli światłowodowych, które połączą Grecję kontynentalną z jej wyspami oraz z Cyprem. W planie przewiduje się także inwestycje w nowy system obliczeń wielkiej skali w celu modernizacji istniejącego systemu w ramach krajowych infrastruktur na potrzeby badań i technologii oraz wzajemne połączenie między tym systemem a superkomputerami Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC; a także utworzenie krajowego centrum operacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa oraz tworzenie sieci kontaktów centrum z podobnymi centrami w innych państwach członkowskich. Plan obejmuje także ramy dotyczące usług europejskiej wspólnej infrastruktury danych, tzn. dostarczania centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze.
            
            
               Proces konsultacji
            
            
               (50)Plan zawiera specjalną sekcję, w której opisano proces konsultacji przeprowadzonych przed przedłożeniem planu Komisji. Wymienia się w nim również zainteresowane strony, z którymi w okresie od lipca 2020 r. do kwietnia 2021 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie planu i które wniosły wkład w jego przygotowanie; są to przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, stowarzyszeń branżowych i innych stowarzyszeń gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz główni partnerzy społeczni. W planie podano także przykłady zaleceń dotyczących reform i inwestycji uwzględnionych przy jego przygotowywaniu. Aby zapewnić odpowiedzialność odpowiednich podmiotów, kluczowe znaczenie ma zaangażowanie wszystkich odpowiednich władz lokalnych i zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych, w całym okresie realizacji inwestycji i reform przewidzianych w planie. 
            
            
               Pozytywna ocena
            
            
               (51)W następstwie wydania przez Komisję pozytywnej oceny greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji i stwierdzenia, że plan spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny określone w rozporządzeniu (UE) 2021/241, zgodnie z art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia, w niniejszej decyzji należy określić reformy i projekty inwestycyjne niezbędne do zrealizowania planu, odpowiednie kamienie milowe, wartości docelowe i wskaźniki, a także kwotę udostępnianą przez Unię na wdrożenie planu w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i wsparcia w formie pożyczki.
            
            
               Wkład finansowy
            
         
         
            
               (52)Szacunkowe łączne koszty planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji wynoszą 31 164 331 515 EUR. Ponieważ plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny określone w rozporządzeniu (UE) 2021/241, zgodnie z art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia, a ponadto kwota szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest wyższa od maksymalnego wkładu finansowego dostępnego dla Grecji, wkład finansowy przydzielony na plan odbudowy i zwiększania odporności Grecji powinien być równy łącznej kwocie wkładu finansowego dostępnego dla Grecji.
            
            
               (53)Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 obliczenie maksymalnego wkładu finansowego dla Grecji jest aktualizowane do dnia 30 czerwca 2022 r. Tym samym, zgodnie z art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kwotę dla Grecji należy teraz udostępnić do celów zaciągnięcia zobowiązania prawnego do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli będzie to konieczne w związku z aktualizacją maksymalnego wkładu finansowego, Rada, działając na wniosek Komisji, powinna zmienić bez zbędnej zwłoki niniejszą decyzję, aby uwzględnić zaktualizowany maksymalny wkład finansowy.
            
            
               (54)Aby wesprzeć dodatkowe reformy i inwestycje, Grecja wystąpiła ponadto o wsparcie w formie pożyczki. Maksymalna wielkość pożyczki, o którą wystąpiła Grecja, nie przekracza 6,8 % jej dochodu narodowego brutto z 2019 r. w cenach bieżących. Kwota szacunkowych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest wyższa niż suma wkładu finansowego dostępnego dla Grecji i wsparcia w formie pożyczki, o które wystąpiono. 
            
            
               (55)Wsparcie, które zostanie udostępnione, jest finansowane z pożyczek zaciąganych przez Komisję w imieniu Unii na podstawie art. 5 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053
                  12
               . Wsparcie powinno być wypłacane w transzach, kiedy Grecja osiągnie w zadowalający sposób odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności.
            
            
               (56)Grecja wystąpiła o płatność zaliczkową w wysokości 13 % wkładu finansowego i 13 % pożyczki. Kwotę tę należy udostępnić Grecji z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy w sprawie finansowania przewidzianej w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241 i umowy pożyczki przewidzianej w art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia i zgodnie z tymi umowami.
            
            
               (57)Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla wyniku wszelkich procedur dotyczących przyznawania funduszy unijnych w ramach jakiegokolwiek innego programu UE niż na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/241 lub procedur dotyczących zakłóceń funkcjonowania rynku wewnętrznego, które mogą zostać wszczęte, w szczególności na mocy art. 107 i 108 Traktatu. Niniejsza decyzja nie uchyla obowiązku powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie, na podstawie art. 108 Traktatu, o przypadkach potencjalnej pomocy państwa,
            
            
               PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 
            
            
               Artykuł 1 
                  Zatwierdzenie oceny planu odbudowy i zwiększania odporności 
            
            
               Zatwierdza się ocenę planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji na podstawie kryteriów przewidzianych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241. Reformy i projekty inwestycyjne w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, ustalenia oraz harmonogram monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności, w tym odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe oraz dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe związane z płatnością pożyczki, odpowiednie wskaźniki dotyczące osiągnięcia planowanych kamieni milowych i wartości docelowych oraz ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do odpowiednich danych bazowych określono w załączniku do niniejszej decyzji.
            
            
               Artykuł 2 
                  Wkład finansowy
            
            
               1.Unia udostępnia Grecji wkład finansowy w formie bezzwrotnego wsparcia w wysokości 17 769 942 602 EUR
                  13
               . Kwota 13 515 279 418 EUR jest dostępna do celów zaciągnięcia zobowiązań prawnych do dnia 31 grudnia 2022 r. O ile kwota obliczona dla Grecji w wyniku aktualizacji przewidzianej w art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 jest równa tej kwocie albo wyższa od niej, udostępniana jest dodatkowa kwota w wysokości 4 254 663 184 EUR do celów zaciągnięcia zobowiązań prawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 
            
            
               2.Wkład finansowy Unii jest udostępniany Grecji przez Komisję w transzach zgodnie z załącznikiem. Kwotę 2 310 092 538 EUR udostępnia się jako płatność zaliczkową, która jest równa 13 % wkładu finansowego. Płatności zaliczkowe i transze mogą być wypłacane przez Komisję w jednej racie albo w kilku ratach. Wielkość rat zależy od dostępności środków finansowych.
            
            
               3.Płatności zaliczkowe są uruchamiane z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy w sprawie finansowania przewidzianej w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241 i zgodnie z tą umową. Płatności zaliczkowe rozlicza się względem wypłacanych transz.
            
            
               4.Uruchomienie transz zgodnie z umową w sprawie finansowania jest uzależnione od dostępności środków finansowych oraz od decyzji Komisji podjętej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/241 i stwierdzającej, że Grecja osiągnęła w zadowalający sposób odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. Z zastrzeżeniem wejścia w życie zobowiązań prawnych, o których mowa w ust. 1, aby kwalifikować się do płatności, kamienie milowe i wartości docelowe powinny zostać osiągnięte nie później niż w dniu 31 sierpnia 2026 r.
            
            
               Artykuł 3 
                  Wsparcie w formie pożyczki
            
            
               1.Unia udostępnia Grecji pożyczkę w wysokości maksymalnie 12 727 538 920 EUR. 
            
            
               2.Wsparcie w formie pożyczki jest udostępniane Grecji przez Komisję w transzach zgodnie z załącznikiem. Kwotę 1 654 580 060 EUR udostępnia się jako płatność zaliczkową, która jest równa 13 % pożyczki. Płatności zaliczkowe i transze mogą być wypłacane przez Komisję w jednej racie albo w kilku ratach. Wielkość rat zależy od dostępności środków finansowych. 
            
            
               3.Płatności zaliczkowe są uruchamiane z zastrzeżeniem wejścia w życie umowy pożyczki przewidzianej w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 i zgodnie z tą umową. Płatności zaliczkowe rozlicza się względem wypłacanych transz.
            
            
               4.Uruchomienie transz zgodnie z umową pożyczki jest uzależnione od dostępności środków finansowych oraz od decyzji Komisji podjętej zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2021/241 i stwierdzającej, że Grecja osiągnęła w zadowalający sposób dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe powiązane z pożyczką i wskazane w odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. Aby kwalifikować się do płatności, dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe powiązane z pożyczką należy osiągnąć nie później niż w dniu 31 sierpnia 2026 r.
            
            
               Artykuł 4 
                  Adresat decyzji
            
         
         
            
               Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.
            
            
               Sporządzono w Brukseli dnia […] r.
            
            
               
                     W imieniu Rady
               
               
                     Przewodniczący
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Te zobowiązania do prowadzenia określonej polityki dotyczą reform strukturalnych zapoczątkowanych w ramach programów dostosowań gospodarczych w celu poprawy funkcjonowania greckiej gospodarki, a ich ukończenie przewidziane jest do połowy 2022 r. Podlegają one monitorowaniu w ramach wzmocnionego nadzoru, a postępy ocenia się w kwartalnych sprawozdaniach z postępów, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów, jak: (i) polityka fiskalna i fiskalno-strukturalna, (ii) dobrobyt społeczny, (iii) stabilność finansowa, (iv) rynek pracy i rynki produktowe, (v) holding zarządzający wybranymi aktywami skarbu państwa (ang. Hellenic Corporation of Assets and Participations, HCAP) i prywatyzacja oraz (vi) modernizacja administracji publicznej.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25).
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustanawiające Instrument Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 23).
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Zalecenie dotyczące zalecenia Rady zawierającego opinię Rady w sprawie programu stabilności Grecji na 2021 r., COM(2021) 508 final.
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Te zakłócenia równowagi makroekonomicznej są przedmiotem zaleceń wydanych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 w 2019 i 2020 r.
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Takie symulacje odzwierciedlają ogólny wpływ NGEU, który także obejmuje pulę środków finansowych z przeznaczeniem na ReactEU, a także zwiększone pule środków finansowych na program Horyzont, InvestEU, FST, rozwój obszarów wiejskich i RescEU. Symulacje te nie uwzględniają możliwego pozytywnego wpływu reform strukturalnych, który może być znaczący.
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Plan został opublikowany (w języku greckim) i jest dostępny na stronie rządowej: https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf
               
               
                  
                     (9)
                  
                        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
               
               
                  
                     (10)
                  
                        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
               
               
                  
                     (11)
                  
                        Zob. 
                  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/quantum
                   
               
               
                  
                     (12)
                  
                        Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Ta kwota odpowiada alokacji finansowej po odliczeniu proporcjonalnego udziału wydatków Grecji określonych w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241, obliczonej zgodnie z metodyką przyjętą w art. 11 tego rozporządzenia.
               
            
      
    ---documentbreak--- 
      
         
               KOMISJA EUROPEJSKA
            Bruksela, dnia 17.6.2021
            COM(2021) 328 final
            ZAŁĄCZNIK
            do
            wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady
            w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji
            {SWD(2021) 155 final}
            
               
         
         
            
            
               ZAŁĄCZNIK
            
            
               SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI
            
            
            
               1.Opis reform i inwestycji 
            
            
            
               A. KOMPONENT 1.1: ZWIĘKSZENIE MOCY
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ukierunkowany jest na reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie znaczenia odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym oraz ułatwienie greckiego procesu dekarbonizacji. Reformy uproszczą zasady licencjonowania inwestycji w energię odnawialną, zwiększą efektywność rynku energii elektrycznej i zapewnią stabilność finansową systemów wsparcia. Komponent ten obejmuje również kluczowe inwestycje w sieci mające na celu ukończenie połączenia międzysystemowego z Cykladami oraz uczynienie dystrybucji energii elektrycznej bardziej przyjazną dla środowiska i mogącą wchłonąć większy udział energii ze źródeł odnawialnych. Systemy magazynowania wspierają również dekarbonizację gospodarki poprzez gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rekultywacja gruntów będzie również wspierana na obszarach obecnie wykorzystywanych jako kopalnie węgla brunatnego, co stanowi krok w kierunku sprawiedliwego procesu transformacji na terytoriach najbardziej dotkniętych wycofaniem węgla brunatnego. Komponent ten jest zgodny z krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu i wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r.). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               A.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji energii ze źródeł odnawialnych (identyfikator środka: 16926)
            
            
               Inwestycja zapewnia dotacje publiczne na instalację mocy magazynowania energii w systemie elektroenergetycznym do 1380 MW. Inwestycje te umożliwiają integrację systemową nowych zdolności w zakresie OZE, które są niezbędne do osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Ponadto działanie to zmniejsza również przeciążenia sieci, zwiększa elastyczność systemu elektroenergetycznego i płynność rynku bilansującego, zwiększa wystarczalność systemu, umożliwia efektywność energetyczną, promuje przejrzystość kształtowania cen energii elektrycznej i niższe koszty energii. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Działania rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w okresie przejściowym) (identyfikator środka: 16871)
            
            
               Inwestycja obejmuje dotacje na sfinansowanie rekultywacji gruntów na obszarach byłych kopalni węgla brunatnego w Macedonii Zachodniej i Megalopolis. Środek dotyczy obszarów sprawiedliwej transformacji, za pomocą interwencji środowiskowych i gospodarczych, takich jak rekultywacja gleby, ponowne zagospodarowanie i wdrażanie interwencji związanych z odbudową krajobrazu i środowiska, dostosowanie użytkowania gruntów oraz tworzenie zorganizowanych receptorów działalności. Realizacją tej inwestycji zarządza spółka celowa utworzona przez Grecję. Spółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) staje się nowym prawowitym właścicielem i deweloperem na przekazanych obszarach geograficznych. Specjalna jednostka projektowa jest odpowiedzialna za finansowanie i przeprowadzenie prac odkażających, rekultywacyjnych, remontowych i modernizacyjnych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej (kod środka: 16870)
            
            
               Inwestycja obejmuje elektroenergetyczne połączenie międzysystemowe Cykladów (faza D), sieć trakcyjną łączącą Centrum Extra High Voltage Centre (EHVC) Corinth i EHVC Koumoundouros oraz projekty towarzyszące. Projekty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa systemu energetycznego, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału wytwarzania energii elektrycznej z OZE na wyspach i w Peloponezie. Zmniejszają one koszty energii, prowadząc do nowych inwestycji i miejsc pracy w energochłonnych sektorach gospodarki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (identyfikator środka: 16901)
            
            
               Inwestycja polega na podziemnym i zmianie trasy sieci dystrybucji energii elektrycznej w osiedlach o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia kultury lub turystyki, a także w centrach miast, przy czym pierwszeństwo przyznaje się obszarom, na których infrastruktura jest podatna na ekstremalne warunki pogodowe. Zwiększa odporność sieci dystrybucji i przyczynia się do ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja sieci napowietrznej greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) na obszarach leśnych (kod środka: 16900)
            
            
               Inwestycja polega na wymianie napowietrznej sieci dystrybucji energii elektrycznej (zabezpieczonych lub skręconych przewodów), instalacji osłon izolacyjnych oraz podziemnym lub przemieszczeniu sieci dystrybucji energii elektrycznej przechodzącej przez obszary leśne. Projekt ma na celu poprawę odporności i niezawodności sieci (wskaźniki jakości energii SAIDI, SAIFI) oraz lepszą ochronę środowiska (lasów, dzikiej fauny i flory). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Wzrost mocy zainstalowanej w podstacjach wysokiego napięcia/napięciu średniego dla greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE (kod ID: 16899)
            
            
               Inwestycja zwiększy zdolność istniejących podstacji sieci w celu rozwiązania problemu ograniczeń sieci dystrybucyjnych, które obecnie uniemożliwiają dalsze inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Restrukturyzacja i wzmocnienie przychodów z rachunku odnawialnych źródeł energii - połączonego ciepła i energii elektrycznej (RES-CHP) (numer identyfikacyjny środka: 16865)
            
            
               Reforma obejmuje: a) restrukturyzację istniejącej struktury wynagrodzeń producentów OZE poprzez ustanowienie nowych jednostek OZE (oddanych do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2021 r.) nowego rachunku RES-CHP zastępującego obecny rachunek uzupełniony nowymi mechanizmami gwarantującymi rentowność zarówno istniejących, jak i nowych rachunków OZE-CHP; oraz b) wprowadzenie systemu handlowego gwarancji pochodzenia, nadzwyczajnego cła Covid-19 dla producentów i dostawców OZE oraz stałego „podatku od emisji dwutlenku węgla” od oleju napędowego. Środki te zapewniają rentowność istniejącej zainstalowanej mocy OZE i ułatwiają finansowanie nowych projektów w OZE, ponieważ wszelkie nieoczekiwane wpływy/odpływy prowadzące do negatywnego wpływu na rachunki OZE są rozwiązywane za pomocą opłat regulacyjnych, które są przenoszone na odbiorców. Realizacja reformy, w tym zwiększenie o 3 gigawaty zdolności wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Reforma: Usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej oraz rozwój nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe OZE (kod środka: 16860)
            
            
               Reforma polega na usprawnieniu ram licencjonowania OZE, w tym uproszczeniu i cyfryzacji procedur, krótkim i wiążącym czasie reakcji administracyjnej oraz procedurach rozliczalności za niepotrzebne opóźnienia, ograniczeniu niezbędnej dokumentacji i procedur, a także nowych specjalnych ram dla morskich elektrowni OZE. Celem jest przyspieszenie podwojenia mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych w związku ze stopniowym wycofywaniem węgla brunatnego w Grecji.
            
            
               Ponadto reforma ustanawia również system monitorowania rynku dla krajowego organu regulacyjnego (RAE) oraz udział reagowania po stronie popytu (DSR) w rynku bilansującym. 
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2022 r.
            
            
            
               A.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego 
            
            
               Najwyższa inwestycja 1: Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy
                     
                  
                  
                     
                        Cel
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Połączenia międzysystemowe między wyspami - udzielanie zamówień
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień przez niezależnego operatora systemu przesyłowego energii (IPTO) na pełną instalację:
                     
                     
                        1) połączenie kablowe Naxos - Thira;
                     
                     
                        2) Extra High voltage Cable (EHVC) Koumoundoros - Korinthos (części 1 i 2); oraz
                     
                     
                        3) podstacje Milos, Folegandros, Serifos i połączenia kablowe Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
                     
                  
               
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzajemne połączenia między wyspami - postępy prac
                     
                  
                  
                     
                        Potwierdzenie przyjęcia przez IPTO prac związanych z układaniem kabli, zatwierdzenie testów i poświadczenie postępów w zakresie ukończenia 50 % EHVC Koumoundouros - Korinthos (części 1 i 2)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Udana instalacja kablowa i testy dla Naxos-Thira;
                     
                     
                        50 % EHVC Koumoundouros - Korinthos (część pierwsza i druga) ukończono.
                     
                  
               
                     
                         3
                     
                  
                  
                     
                         1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Połączenia międzysystemowe między wyspami - zakończenie
                     
                  
                  
                     
                        Pomyślne rozpoczęcie działalności/elektryfikacja poświadczona przez IPTO; wydawanie certyfikatów udanej próby eksploatacyjnej
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025 
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie wszystkich trzech podprojektów (połączenie Naxos-Thira, EHVC Koumoundoros-Korinthos, podstacje i inne połączenia) udanego włączenia do greckiego systemu przesyłu energii elektrycznej i rozpoczęcia eksploatacji.
                     
                  
               
               Kluczowa reforma 1: Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku RES-CHP - usprawnienie skutecznego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej oraz rozwój nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe odnawialne źródła energii
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy
                     
                  
                  
                     
                        Cel
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich stosownych decyzji, w tym kodeksów, wydanych przez ministerstwa, krajowy organ regulacyjny (RAE) oraz administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa i odpowiednich decyzji wykonawczych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        1) Ustanowienie nowego rachunku odnawialnych źródeł energii (RES) dla jednostek zamówionych od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym zmieniające przepisy, decyzje ministerialne i decyzje regulacyjne (kody). Nowy rachunek OZE będzie obejmował mechanizmy zapewniające jego stabilność finansową, również w przypadku nieprzewidzianej nierównowagi.
                     
                     
                     
                        2) Wejście w życie systemu handlu gwarancjami pochodzenia, który umożliwi konsumentom dobrowolne wspieranie energii elektrycznej z OZE.
                     
                     
                        System gwarancji pochodzenia obejmuje: 
                     
                     
                        1)Przyjęcie systemu wydawania gwarancji pochodzenia/aukcji w odniesieniu do taryf gwarantowanych OZE
                     
                     
                        2)Akredytacja „zielonych” produktów detalicznych
                     
                     
                        3)Akredytacja standardów „ekologicznych przedsiębiorstw”.
                     
                     
                         
                     
                  
               
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16860_Wspieranie efektywnego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów planu NECP poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe odnawialne źródła energii
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - reformy rynku i uproszczenie wydawania zezwoleń
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wszystkich odpowiednich przepisów, w tym decyzji ministerialnych, oraz ram regulacyjnych RAE i DAPEEP
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        1) ustanowienie i pełne działanie mechanizmu monitorowania i nadzoru rynku, a także pełny udział odpowiedzi po stronie popytu w rynku bilansującym.
                     
                     
                        2) zakończenie reformy dotyczącej uproszczenia licencjonowania OZE, w tym uproszczenia i cyfryzacji procedur, krótkich i wiążących procedur administracyjnych oraz procedur rozliczalności w przypadku niepotrzebnych opóźnień, ograniczenia niezbędnej dokumentacji i procedur, a także nowych specjalnych ram dla morskich elektrowni OZE.
                     
                  
               
                     
                        6
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - zwiększenie zdolności połowowej cel 1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomione nowe zdolności (GW) odnawialnych źródeł energii
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zainstalowana i operacyjna nowa moc OZE
                     
                  
               
                     
                         7
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - cel dotyczący zwiększenia zdolności połowowej 2
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomione nowe zdolności (GW) odnawialnych źródeł energii
                     
                  
                  
                     
                         1
                     
                  
                  
                     
                         2
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zainstalowana i operacyjna nowa moc OZE
                     
                  
               
                     
                         8
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - cel dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych 3 
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomione nowe zdolności (GW) odnawialnych źródeł energii
                     
                  
                  
                     
                         2
                     
                  
                  
                     
                         3
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zainstalowana i operacyjna nowa moc OZE
                     
                  
               
            
               Grupa 1: Zwiększenie mocy
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE (ID: 16926)
            
            
               ●
                     Działania rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w okresie przejściowym) (ID: 16871)
            
            
               ●
                     Modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska (ID: 16901)
            
         
         
            
               ●
                     Modernizacja sieci napowietrznej HEDNO w obszarach leśnych (ID: 16900)
            
            
               ●
                     Wzrost mocy zainstalowanej w podstacjach HV/MV Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE (ID: 16899)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        9
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - ustawa ramowa
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Zatwierdzenie i wejście w życie ustawy ramowej programowej określającej obszary geograficzne, które mają zostać przeniesione z Public Power Corporation na państwo, treść analiz projektów, podział odpowiedzialności między wszystkie zaangażowane strony, zasady zarządzania, harmonogram realizacji i budżet.
                     
                  
               
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - plany urbanistyczne
                     
                  
                  
                     
                        Ministerstwo Środowiska poświadcza zatwierdzenie wszystkich specjalnych planów miejskich;
                     
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        1) zatwierdzenie specjalnych planów urbanistycznych przez wszystkie gminy. W planach określa się dozwolone użytkowanie gruntów, ogólne warunki i ograniczenia budowlane oraz wszelkie inne wymagane środki, termin lub ograniczenia.
                     
                     
                        2) powiadomienie o udzieleniu zamówień na rekultywację gruntów w Macedonii Zachodniej i Megalopolis.
                     
                  
               
                     
                        11
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Zasilanie - 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy składu
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na wybrane projekty (tj. poza długookresowym magazynem Amfilochia Pumped Hydro, który jest wybierany w ramach indywidualnego procesu) o łącznej mocy do 700 MW (i minimalnej mocy 500 MW).
                     
                  
               
                     
                        12
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16901_modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 1
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami greckiego operatora sieci dystrybucji energii elektrycznej (HEDNO) dotyczącymi modernizacji na rzecz odporności i środowiska), aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci przy jednoczesnej ochronie środowiska.
                     
                  
               
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO - modernizacja sieci napowietrznej na obszarach leśnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 2
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi sieci napowietrznych w obszarach leśnych, aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci przy jednoczesnej ochronie środowiska.
                     
                  
               
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16899_Zainstalowany wzrost mocy w podstacjach HV/MV Hellenic Electricity Distribution Network Network (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 3
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień związanych z projektami HEDNO dotyczącymi zwiększenia zdolności podstacji o wysokim i średnim napięciu, aby umożliwić dalsze rozpowszechnienie energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawić niezawodność i odporność sieci przy jednoczesnej ochronie środowiska.
                     
                     
                  
               
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - zakończenie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów (ha) ukończona i poświadczona przez Ministerstwo Środowiska
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        15 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów rekultywacji gruntów (15000 ha) w Macedonii Zachodniej iampach; Megalopolis
                     
                     
                  
               
                     
                        16
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Zasilanie - 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Magazynowanie energii - zakończenie
                     
                  
                  
                     
                        IPTO do certyfikacji rozpoczęcia eksploatacji projektów magazynowania energii do 1380 MW zainstalowanych instalacji magazynowych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie wszystkich projektów magazynowania energii o mocy do 1380 MW (w tym Amfilochia), co zostało poświadczone przez IPTO. 
                     
                     
                     
                  
               
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16901_modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 1
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO przedstawia dowody ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich interwencji związanych z modernizacją w celu zwiększenia odporności i ochrony środowiska oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończone i uruchomione interwencje związane z modernizacją sieci na rzecz odporności i środowiska. 
                     
                  
               
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO - modernizacja sieci napowietrznej na obszarach leśnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 2
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO przedstawia dowód ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich interwencji związanych z modernizacją sieci napowietrznej na obszarach leśnych oraz świadectw rozpoczęcia eksploatacji
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończone i działające interwencje związane z modernizacją sieci napowietrznej na obszarach leśnych.
                     
                  
               
                     
                        19
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16899_Zainstalowany wzrost mocy w podstacjach HV/MV Hellenic Electricity Distribution Network Network (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 3
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO przedstawia dowód ukończenia projektu w odniesieniu do wszystkich interwencji związanych ze zwiększeniem zdolności podstacji HV/MV i świadectw dopuszczenia do eksploatacji
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończone i działające interwencje związane ze zwiększeniem zdolności podstacji HV/MV.
                     
                  
               
               B. KOMPONENT 1.2: RENOWACJA
            
            
               Odnawialny element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach zielonego filaru ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie wzrostu gospodarczego, stworzenie możliwości zatrudnienia i promowanie odporności społecznej. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2, wsparcie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej obszarów miejskich oraz zwiększenie odporności miast i ich budynków na zmianę klimatu. Komponent ten zapewnia zachęty do renowacji budynków i modernizacji energetycznej, które mają zasadnicze znaczenie dla rewitalizacji obszarów miejskich i łagodzenia ubóstwa energetycznego oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w greckim krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu. Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               B.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Plan działania w sprawie ubóstwa energetycznego (identyfikator środka: 16920)
            
            
               Reforma polega na przyjęciu planu działania mającego na celu sprostanie wyzwaniu, jakim jest ubóstwo energetyczne. Według doniesień w 2019 r. około 18 % ogółu ludności nie było w stanie ogrzać swoich domów, w porównaniu z około 34 % w podzbiorze populacji podatnej na zagrożenia gospodarcze (Eurostat, badanie EU-SILC). Strategia określa ukierunkowane środki polityczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wśród gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2021 r.
            
            
               Inwestycja: Termomodernizacja budynków mieszkalnych (kod identyfikacyjny środka: 16872)
            
            
               Inwestycja ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Obejmuje on renowacje, które przyniosą znaczne oszczędności energii pierwotnej, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia odpowiednich celów krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Usprawnia on cyfryzację końcowego zużycia energii za pomocą systemów zarządzania energią i promuje rozwój infrastruktury elektromobilności, takiej jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Zapewnia również fundusze celowe przeznaczone na domy dotknięte ubóstwem energetycznym, tworząc w ten sposób powiązanie z reformą mającą na celu przygotowanie planu działania w sprawie ubóstwa energetycznego. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (środek ID: 16873)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje: 1) interwencje w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w 16 obszarach miejskich i przybrzeżnych, takie jak ochrona obszarów miejskich o istotnym znaczeniu oraz promowanie neutralności klimatycznej miast; 2) rewitalizacja dawnego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas w centrum Aten; 3) Zmodernizowanie strefy nadmorskiej w celu udostępnienia go rowerzystom i pieszym wzdłuż wybrzeża Aten (Ateny Riviera); oraz 4) Inne strategiczne interwencje wybrane w drodze otwartego zaproszenia dla gmin, które promują przystosowanie się do zmiany klimatu i przyczyniają się do oszczędności energii pierwotnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Energia i przedsiębiorczość (identyfikator środka: 16874)
            
            
               Inwestycja zapewnia przedsiębiorstwom prywatnym wsparcie finansowe na rzecz efektywnych energetycznie renowacji ich budynków i procesów. Obejmuje on dwa podprogramy: a) renowacje zwiększające efektywność energetyczną w sektorze usług i sektorze drugorzędnym dla średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw oraz b) instalacja energooszczędnych urządzeń w bardzo małych przedsiębiorstwach. Dzięki instalowaniu energooszczędnych urządzeń i systemów oszczędzania energii w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji produktów i działaniu przedsiębiorstw, środek ten przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i procesów zgodnie z celami określonymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków dla zaproszeń do składania wniosków wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  1
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  2
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  3
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  4
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja musi być również zgodna z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” w odniesieniu do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczących recyklingu odpadów budowlanych oraz zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego (kod identyfikacyjny środka: 16876)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje renowację budynków sektora publicznego w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw oszczędzających energię (ESCO). Inwestycja obejmuje również modernizację energetyczną infrastruktury oświetlenia ulicznego. Inwestycja ta przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej przyjętych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłym posiadłości królewskiej w Tatoi (środek ID: 16875)
            
            
               Inwestycja obejmuje renowację budynków i modernizację ich sieci efektywności energetycznej i infrastruktury w powiecie Tatoi oraz budowę dróg ruchu pieszego i rowerowego w jego sąsiedztwie. Projekt zapewni mieszkańcom Attyki zieloną, wyremontowaną i łatwo dostępną przestrzeń do rekreacji, a także nowy przełom dla turystów, którzy mogą odwiedzić. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach (ID działania: 16932)
            
         
         
            
               Inwestycja w Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach wydłuża okres użytkowania, przywraca jego wizerunek, obniża koszty bieżące/energetyczne oraz zapewnia stabilność finansową poprzez przekształcenie go w nowoczesny i dynamiczny ośrodek sportowo-rozrywkowy, w celu przeniesienia Centrum do holdingu zarządzającego wybranymi aktywami skarbu państwa (ang. Hellenic Corporation of Assets and Participations). Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Reforma: Przygotowanie planów miejskich w ramach realizacji reformy polityki miejskiej (działanie ID: 16879)
            
            
               Reforma ta obejmuje pięć działań: a) przygotowanie lokalnych planów urbanistycznych (obejmujących gminy lub jednostki komunalne), b) przygotowanie specjalnych planów urbanistycznych (planów, które mogą obejmować obszary należące do więcej niż jednej gminy), c) określenie stref transferu praw do rozwoju, d) zakończenie wyznaczania osiedli, 5) zajęcie się kwestiami użytkowania gruntów związanymi z uznawaniem (gminnego) dostępu do dróg. Reforma ma na celu wyeliminowanie słabości i luk w podziale na strefy i użytkowanie gruntów w celu promowania zrównoważonej działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Lokalne plany miejskie zawierają specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu zagrożeniom związanym z klimatem i zarządzaniu nimi. Ogólnie rzecz biorąc, dla 700 gmin lub jednostek gminnych opracowane zostaną lokalne plany urbanistyczne; opracowane zostaną pięć specjalnych planów zagospodarowania przestrzennego, strefy transferu praw do rozwoju zostaną określone w 50 jednostkach gminnych, rozgraniczenie osiedli zostanie określone w 50 jednostkach gminnych, a drogi gminne zostaną określone w 120 jednostkach gminnych. Ogółem działania będą realizowane w co najmniej 750 jednostkach gminnych.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich (kod identyfikacyjny środka: 16891).
            
            
               Reforma dotyczy stworzenia krajowej strategii przestrzennej dla środowiska morskiego i planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Reforma dotyczy zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i stref przybrzeżnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska morskiego i różnorodności biologicznej. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Ustanowienie nowych specjalnych ram planowania przestrzennego dla energii odnawialnej, przemysłu, turystyki i akwakultury (kod identyfikacyjny środka: 16894). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma ustanawia nowe specjalne ramy przestrzenne dla energii odnawialnej, przemysłu, turystyki i akwakultury w celu wspierania łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, ochrony różnorodności biologicznej, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.
            
            
            
               B.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego 
            
            
            
               Najwyższa inwestycja 2: Termomodernizacja budynków mieszkalnych
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - rozpoczęcie 1. rundy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2020
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie rozpoczęcia programu pierwszych renowacji, w tym ustanowienie procedury wyboru w celu zapewnienia, aby zużycie energii pierwotnej w mieszkaniach zostało zmniejszone o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową wydajnością mieszkań obliczaną w kWh/m². 
                     
                     
                     
                        Wspólna decyzja ministerialna określa:
                     
                     
                        - Mechanizm wdrożeniowy;
                     
                     
                        - Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej;
                     
                     
                        - Mechanizm certyfikacji służący do walidacji rzeczywistych osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz
                     
                     
                        - Harmonogram.
                     
                  
               
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - rozpoczęcie 2. rundy, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie rozpoczęcia programu drugiej rundy renowacji i uruchomienia programu na rzecz domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym ustanowienie procedury wyboru w celu zapewnienia, aby zużycie energii pierwotnej w mieszkaniach zostało zmniejszone o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową wydajnością mieszkań obliczaną w kWh/m². 
                     
                     
                     
                        Wspólna decyzja ministerialna określa:
                     
                     
                        - Mechanizm wdrożeniowy;
                     
                     
                        - Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej;
                     
                     
                        - Przepisy dotyczące domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w przyjętym planie działania w sprawie ubóstwa energetycznego, mechanizm certyfikacji służący weryfikacji rzeczywistych osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz
                     
                     
                        - Harmonogram.
                     
                     
                     
                        Szczegółowe przepisy dotyczące funduszy przeznaczonych na cele domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego. 
                     
                  
               
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - rozpoczęcie 3. rundy, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie rozpoczęcia programu trzeciej rundy renowacji, w tym ustanowienie procedury wyboru w celu zapewnienia, aby zużycie energii pierwotnej w mieszkaniach zostało zmniejszone o co najmniej 30 % w porównaniu z początkową wydajnością mieszkań obliczaną w kWh/m².
                     
                     
                     
                        Wspólna decyzja ministerialna określa:
                     
                     
                        - Mechanizm wdrożeniowy;
                     
                     
                        - Proces wyboru służący osiągnięciu wyznaczonego celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej; 
                     
                     
                        - Przepisy dotyczące domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w przyjętym planie działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego;
                     
                     
                        - Mechanizm certyfikacji służący do walidacji rzeczywistych osiągniętych oszczędności energii pierwotnej (w tym szczegółowe informacje na temat możliwych działań naprawczych mających na celu zapewnienie osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii pierwotnej); oraz
                     
                     
                        - Harmonogram.
                     
                     
                     
                        Szczegółowe przepisy dotyczące funduszy przeznaczonych na cele domów dotkniętych ubóstwem energetycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w planie działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego.
                     
                  
               
                     
                        23
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych poświadczonych renowacji 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ukończono renowacje mające na celu poprawę efektywności energetycznej w odniesieniu do liczby mieszkań, co odpowiada redukcji energii o 30 ktoe i przy oszczędnościach energii pierwotnej średnio co najmniej 30 %. Poświadczenie wydane przez grecki bank rozwoju zawiera weryfikację osiągniętych oszczędności energii pierwotnej, co zostało potwierdzone przez Dyrekcję Generalną Organu Inspektorów i Biegłych Rewidentów. Certyfikat przedkłada się na platformie elektronicznej
                        
                            https://www.buildingcert.gr/
                        
                     
                  
               
                     
                        24
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych poświadczonych renowacji 
                     
                     
                  
                  
                     
                        8 000
                     
                  
                  
                     
                        50 000 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie renowacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w przypadku 50 000 mieszkań, co odpowiada redukcji energii o 125 ktoe i przy oszczędności energii pierwotnej wynoszącej średnio co najmniej 30 %.
                     
                     
                     
                        Poświadczenie wydane przez grecki bank rozwoju zawiera weryfikację osiągniętych oszczędności energii pierwotnej, co zostało potwierdzone przez Dyrekcję Generalną Organu Inspektorów i Biegłych Rewidentów. Certyfikat przedkłada się na platformie elektronicznej
                        
                            https://www.buildingcert.gr/
                        
                     
                  
               
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba certyfikowanych gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, w przypadku których zakończono interwencje
                     
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        50 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie interwencji mających na celu osiągnięcie oszczędności energii dla co najmniej 50 000 gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym odpowiadających oszczędnościom energii pierwotnej wynoszącym średnio co najmniej 30 % w odniesieniu do całej inwestycji.
                     
                     
                     
                        Poświadczenie wydane przez grecki bank rozwoju zawiera weryfikację osiągniętych oszczędności energii pierwotnej, co zostało potwierdzone przez Dyrekcję Generalną Organu Inspektorów i Biegłych Rewidentów. Certyfikat przedkłada się na platformie elektronicznej https://www.buildingcert.gr/.
                     
                  
               
                     
                        26
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #3
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych poświadczonych renowacji
                     
                  
                  
                     
                        50 000
                     
                  
                  
                     
                        105 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie renowacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w przypadku 105 000 mieszkań, co odpowiada redukcji energii o 213 ktoe i przy oszczędności energii pierwotnej wynoszącej średnio co najmniej 30 %.
                     
                     
                     
                        Poświadczenie wydane przez grecki bank rozwoju zapewni weryfikację osiągniętych oszczędności energii pierwotnej, co potwierdziła Dyrekcja Generalna Organu Inspektorów i Audytorów. Certyfikat zostanie przedłożony na platformie elektronicznej
                        
                            https://www.buildingcert.gr/
                        
                     
                  
               
            
               Najważniejsza reforma nr 2: Plany urbanistyczne
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        27
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia dotyczącego planów urbanistycznych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu 30 % wszystkich zamówień (w odniesieniu do wszystkich interwencji): 
                     
                     
                        1. przygotowanie lokalnych planów urbanistycznych;
                     
                     
                        2. przygotowanie specjalnych planów urbanistycznych;
                     
                     
                        3 opracowanie niezależnych planów w celu określenia stref transferu praw do rozwoju;
                     
                     
                        4. przygotowanie niezależnych planów rozgraniczania rozliczeń; oraz
                     
                     
                        5. przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg miejskich.
                     
                     
                     
                        Lokalne plany urbanistyczne obejmujące specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu zagrożeniom związanym z klimatem i zarządzaniu nimi);
                     
                     
                  
               
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia dotyczącego planów urbanistycznych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu 100 % wszystkich zamówień (w odniesieniu do wszystkich interwencji): 
                     
                     
                        1. przygotowanie lokalnych planów urbanistycznych; 
                     
                     
                        2. przygotowanie specjalnych planów urbanistycznych;
                     
                     
                        3 opracowanie niezależnych planów w celu określenia stref transferu praw do rozwoju;
                     
                     
                        4. przygotowanie niezależnych planów rozgraniczania rozliczeń; oraz
                     
                     
                        5. przygotowanie niezależnych planów charakterystyki dróg miejskich.
                     
                     
                     
                        Działania dotyczą łącznie 750 jednostek gminnych. Lokalne plany urbanistyczne obejmujące specjalny rozdział poświęcony środkom w zakresie zmiany klimatu oraz zapobieganiu zagrożeniom związanym z klimatem i zarządzaniu nimi);
                     
                  
               
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie planowania urbanistycznego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba jednostek gminnych, dla których projekty zostały ukończone
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        750
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Realizacja lokalnych planów urbanistycznych w 700 jednostkach gminnych, stref transferu praw do rozwoju w 50 jednostkach gminnych; wytyczenie granic osiedli w 50 jednostkach gminnych; oraz charakterystyka dróg gminnych w 120 jednostkach gminnych oraz ukończenie 5 specjalnych planów urbanistycznych. Biorąc pod uwagę, że niektóre z tych działań są realizowane w tej samej jednostce miejskiej, działania należy zakończyć w 750 jednostkach gminnych.
                     
                  
               
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu, turystyki i akwakultury
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie czterech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (RES), turystyki, przemysłu i akwakultury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska czterech specjalnych ram przestrzennych dla odnawialnych źródeł energii (RES), turystyki, przemysłu, akwakultury.
                     
                  
               
                     
                        31
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie strategii morskiej
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęto nową strategię zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii strategii zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. 
                     
                  
               
            
               Grupa 2: Termomodernizacja przedsiębiorstw i budynków publicznych
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Energia i przedsiębiorczość (ID: 16874)
            
         
         
            
               ●
                     Modernizacja energetyczna budynków sektora publicznego i infrastruktury energetycznej podmiotów publicznych (ID: 16876)
            
            
               ●
                     Plan działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego (ID: 16920)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16920_Plan działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ubóstwo energetyczne - przyjęcie planu działania
                     
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie decyzji ministerialnej Ministerstwa Środowiska i Energii przyjmującej plan działania w sprawie ubóstwa energetycznego, zawierającej trzy kategorie środków politycznych w planie:
                     
                     
                        - Środki uświadamiające i informacyjne;
                     
                     
                        - Środki na rzecz krótkoterminowej ochrony gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, w tym 1) definicji gospodarstw domowych doświadczających ubóstwa energetycznego, za pomocą szczegółowych kryteriów ilościowych, oraz 2) specjalnego procesu monitorowania i oceny ewolucji ubóstwa energetycznego, zgodnie z mechanizmem zaproponowanym w planie działania i zgodnie z odpowiednim prawodawstwem UE; oraz
                     
                     
                        - Środki finansowania: ustanowienie mechanizmów finansowania modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych znajdujących się w trudnej sytuacji energetycznej i innych grup społecznych o szczególnych wzorcach zużycia energii elektrycznej. Te środki finansowe mają na celu rozwiązanie problemów ubóstwa energetycznego w Grecji, opisanych w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu.
                     
                  
               
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16874_Energia i przedsiębiorczość
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna sektora prywatnego - zatwierdzone wnioski
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o przyznaniu dotacji w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków przez Ministerstwo Środowiska i Energii w odniesieniu do wybranych interwencji w podmiotach sektora prywatnego.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków 9 700 podmiotów sektora prywatnego zapewniających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z obecną sytuacją podmiotów sektora prywatnego (jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami). Interwencje przeprowadza się zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowalności i zapewniają, aby wybrane projekty były zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                  
               
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16876_Poprawa energetyczna budynków sektora publicznego 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna budynków publicznych - zatwierdzone aplikacje
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o przyznaniu dotacji w odniesieniu do zatwierdzonych wniosków przez Ministerstwo Środowiska i Energii w odniesieniu do wybranych interwencji w budynkach sektora publicznego.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zatwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska i Energii wniosków dotyczących 210 budynków sektora publicznego zapewniających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z tych budynków średnio o co najmniej 30 % w porównaniu z ich obecną sytuacją (jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami). 
                     
                     
                         
                     
                     
                        W odniesieniu do programu modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego ustanowiono ramy prawne umożliwiające zawieranie umów o poprawę efektywności energetycznej.
                     
                  
               
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16876_Poprawa energetyczna budynków sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna budynków publicznych - ukończone
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba budynków z zakończonymi interwencjami 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        210
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zrealizowane działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w odniesieniu do budynków sektora publicznego (210 budynków) przy redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o co najmniej 30 %, jak wskazano w audytach energetycznych przeprowadzonych przed interwencjami.
                     
                  
               
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16874_Energia i przedsiębiorczość
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna sektora prywatnego - ukończone #2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba podmiotów sektora prywatnego z zakończonymi interwencjami t
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        9 700
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zrealizowane działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej dla wybranych podmiotów sektora prywatnego (9 700 podmiotów sektora prywatnego) przy redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o co najmniej 30 %.
                     
                  
               
            
               Grupa 3: Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych (ID: 16873)
            
            
               ●
                     Rozwój infrastruktury i renowacja budynków w byłym posiadłości królewskiej w Tatoi (ID: 16875)
            
            
               ●
                     Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach (ID: 16932)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        37
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16932_Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAKA - Udzielenie zamówienia
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wyznaczenie partnera(-ów) z sektora prywatnego do przeprowadzenia do końca 2023 r. prac budowlanych i remontowych, które zwiększą efektywność energetyczną w odniesieniu do (i) centralnego Stadu; (ii) roboty mechaniczne i elektryczne; oraz (iii) powierzchnie zewnętrzne i rozpoczęcie prac. 
                     
                  
               
                     
                        38
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16873_ Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje miejskie - udzielanie zamówień
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) na wyznaczenie partnera(-ów) z sektora prywatnego(-ych) do przeprowadzenia, do dnia 30 września 2025 r., robót związanych z 
                     
                     
                        (i) poprawa stanu środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej w wybranych gminach w wyniku otwartego zaproszenia mającego na celu wzmocnienie odporności na zmianę klimatu;
                     
                     
                        (ii) rewitalizacja dawnego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas, w tym publiczne ponowne wykorzystanie obozu wojskowego marynarki wojennej, renowacja kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Atenach (AUA); 
                     
                     
                        (iii) Ateny Riviera: infrastruktura przeznaczona dla rowerów; oraz 
                     
                     
                        (iv) inne interwencje strategiczne, które zostaną wybrane w wyniku otwartego zaproszenia dla gmin obejmującego: (1) Projekty w zakresie efektywności energetycznej i demonstracyjne w MŚP lub dużych przedsiębiorstwach oraz osiągnięcie co najmniej średnio dogłębnej renowacji określonej w zaleceniu Komisji w sprawie renowacji budynków (UE) 2019/786 lub średnio o co najmniej 30 % zmniejszenie bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante; (2) budowa nowych energooszczędnych budynków o podstawowym zapotrzebowaniu na energię (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe); oraz (3) ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby, zielona i błękitna infrastruktura. 
                     
                  
               
                     
                        39
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16932_Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAKA - zakończenie prac 
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich prac w ramach tych podprojektów potwierdzone podpisem wypełnionego formularza przez kierownika robót budowlanych. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich prac mających na celu osiągnięcie efektywności energetycznej i poprawę śladu węglowego, w tym (i) konserwację i naprawę konstrukcji stalowych dachu Stadium (daszków) (podprojekt pierwszy); (ii) maszyny dla koszykówki i obiektów wodnych do niezależnego działania i umożliwienia oszczędności energii (podprojekt drugi); (iii) Welodrom (podprojekt trzeci); (iv) kompleks tenisowy (podprojekt 5); oraz (v) obszary zewnętrzne (podprojekt 6), w tym stalowe konstrukcje Agory i Ściany Narodów;
                     
                  
               
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16873_ - Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje miejskie - zakończenie wszystkich prac
                     
                  
                  
                     
                        Wykonanie robót i usług potwierdzone podpisem wypełnionego formularza przez kierownika robót budowlanych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich prac w ramach 
                     
                     
                        (i) Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej; 
                     
                     
                        (ii) Rewitalizacja dawnego obszaru przemysłowego Votanikos/Elaionas; 
                     
                     
                        (iii) Ateny Riviera: infrastruktura przeznaczona dla rowerów; oraz
                     
                     
                        (iv) Inne strategiczne interwencje.
                     
                  
               
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16875_Rozbudowa infrastruktury i renowacja budynków w byłym posiadłości królewskiej w Tatoi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Tatoi - zakończenie wszystkich prac
                     
                  
                  
                     
                        Wykonanie robót i usług potwierdzone podpisem wypełnionego formularza przez kierownika robót budowlanych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich prac w ramach programu „Rozbudowa infrastruktury i budynki” w dawnej posiadłości królewskiej w Tatoi, w tym:
                     
                     
                        (i) prace w zakresie infrastruktury; 
                     
                     
                        (ii) odrestaurowanie pałacu przeznaczonego do ponownego wykorzystania jako muzeum;
                     
                     
                        (iii) wystawa pałacu; 
                     
                     
                        (iv) renowacja budynku rolniczego i ponowne wykorzystanie jako muzeum; 
                     
                     
                        (v) badanie muzeologiczne nowego budynku rolniczego; 
                     
                     
                        (vi) renowacja ogród pałacowych; 
                     
                     
                        (vii) ochrona i renowacja artefaktów; 
                     
                     
                        (viii) nagrywanie, dokumentowanie i rejestracja artefaktów; oraz 
                     
                     
                        (ix) digitalizacja znalezionych materiałów archiwalnych w formie papierowej.
                     
                  
               
               C. KOMPONENT 1.3: DOŁADOWANIE I UZUPEŁNIANIE PALIWA
            
            
               Część greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotycząca zasilania i tankowania obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i promowanie odporności społecznej. Środki zawarte w tym komponencie są powiązane z ogólnonarodową strategią zrównoważonej mobilności, a tym samym wspierają wdrażanie krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przyczyniają się one również do transformacji ekologicznej poprzez zapewnianie wsparcia przedsiębiorstwom prowadzącym operacje związane z gospodarką niskoemisyjną i odpornością na zmianę klimatu. Komponent ten obejmuje ponadto reformy mające na celu wsparcie budowy infrastruktury e-mobilności oraz przegląd publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego. Komponent ten obejmuje również inwestycje mające na celu wspieranie rozwoju zdolności produkcyjnych w zakresie dostaw związanych z elektromobilnością oraz zastąpienie autobusów i taksówek pojazdami elektrycznymi o napędzie akumulatorowym. 
            
            
               Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               C.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Produkt E Zielony (identyfikator środka: 16831)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje dwa projekty, które mają na celu przyczynienie się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu. Pierwszy projekt dotyczy podaży elektromobilności. Zapewnia wsparcie na rzecz rozwoju ponad 10 obiektów przemysłowych z działami badawczo-rozwojowymi zajmujących się innowacyjnymi produktami lub usługami, takimi jak recykling akumulatorów do samochodów elektrycznych poprzez ponowne wykorzystanie surowców takich jak lit i kobalt lub projektowanie pojazdów elektrycznych oraz punktów ładowania pojazdów o stałej lub wysokiej mocy. Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  5
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  6
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  7
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  8
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Drugi projekt wspiera rozwój pierwszej instalacji składowania CO2 w Grecji. Instalacja do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla została zaprojektowana w celu zapewnienia długoterminowego składowania CO2 wychwyconego z lokalnych źródeł emisji (do odległości 150 km) i dotarła do obiektu rurociągiem, podczas gdy CO2 wychwytywany w odległych miejscach dopływa statkiem i wchodzi do obiektu składowania buforowego. Zdolność instalacji do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla musi początkowo charakteryzować się wskaźnikiem zatłaczania CO2 w wysokości miliona ton rocznie i zapewniać zdolność przez co najmniej 25 lat. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności instalacja do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla działa bez komercyjnego wydobycia ropy naftowej lub odzysku ropy naftowej (niektóre wydobycie ropy naftowej lub gazu może być wymagane ze względów bezpieczeństwa lub ze względów technicznych. Ponadto wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla musi również spełniać wymóg, zgodnie z którym nie będzie żadnych zastosowań technologicznych ani żadnego rodzaju instalacji ani sprzętu inżynieryjnego w celu zwiększenia wydobycia ropy naftowej (EOR) i zwiększenia produkcji ropy naftowej. Należy zadbać o to, by wszelkie możliwe wydobycie ropy naftowej lub gazu było ograniczone do niezbędnych potrzeb związanych z zarządzaniem ciśnieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa składowisk oraz aby wydobycie takie odbywało się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego składowania CO2. CO2 wraz z olejem lub gazem, które mogą zostać wydobyte, zostanie odseparowany i odesłany do trwałego składowania.
            
            
               Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Ramy instalowania i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (kod identyfikacyjny środka: 16281)
            
            
               Reforma ustanawia kompleksowe ramy regulacyjne dotyczące instalacji i eksploatacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Doprowadzi to Grecji do osiągnięcia do 2030 r. celu krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu, jakim jest 30-procentowy udział pojazdów elektrycznych w rynku krajowym. Do końca 2022 r. Ministerstwo Środowiska i Energii przyjmie co najmniej 300 planów instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych przedłożonych przez władze lokalne. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Elektromobilność (kod identyfikacyjny środka: 16924)
            
            
               Inwestycja dotyczy elektromobilności zgodnie z celami krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu i obejmuje: 1) wspieranie budowy publicznie dostępnych punktów ładowania w kluczowych lokalizacjach miejskich i podmiejskich oraz w punktach będących przedmiotem zainteresowania (takich jak porty lotnicze, autostrady, porty i parkingi); 2) Zastąpienie starszych autobusów 220 nowymi autobusami elektrycznymi; 3) zachęty do zastępowania starszych taksówek 2 000 pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym; 4) reformę przepisów dotyczących obowiązku świadczenia usług publicznych przez przedsiębiorstwa autobusowe zgodnie z obecnym dorobkiem prawnym UE, umożliwiającą przedsiębiorstwom autobusowym poza Atenami i Salonikami bezpieczne inwestowanie w elektryczne pojazdy transportu publicznego; oraz 5) przeprowadzenie studium wykonalności w celu utworzenia agencji ds. e-transportu, która zapewni odpowiednie planowanie i koordynację między infrastrukturą transportową i energetyczną, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami w sektorze badawczym i prywatnym. Składnik inwestycyjny zastępujący stare autobusy i pojazdy musi być zgodny z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), ze szczególnym uwzględnieniem złomowania starszych pojazdów/autobusów przez autoryzowany zakład przetwarzania zgodnie z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               C.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Najważniejsza reforma nr 3: Ramy instalowania i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        42
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16281_ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - Wejście w życie ram prawnych
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przyjętych decyzji ministerialnych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wszystkich decyzji ministerialnych przewidzianych w ustawie 4710/2020 i podpisanych przez Ministra Środowiska i Energii; Minister Infrastruktury i Transportu, minister spraw wewnętrznych i minister finansów, organizujący rynek pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług ładowania i oferujący zachęty podatkowe do zakupu pojazdów elektrycznych i instalacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
                     
                  
               
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16281_ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - zatwierdzono plany lokalne
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba planów przyjętych przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie przez Ministerstwo Środowiska i Energii co najmniej 300 planów instalacji publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych przedłożonych przez władze lokalne.
                     
                  
               
            
               Grupa 4: Elektromobilność
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Product- E Green (ID: 16831)
            
            
               ●
                     Elektromobilność (ID: 16924) 
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        44
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transport publiczny - Wejście w życie regulacji rynku w odniesieniu do obowiązku świadczenia usługi publicznej (autobusy)
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmienionych ram prawnych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wzmocnienie regulacji rynku poprzez wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego (zgodnie z unijnym 1370/2007). Zmienione ramy: a)zapewnienie stałego świadczenia usług publicznego miejskiego i regionalnego transportu drogowego osób (planowanej i stałej trasy); b) na dzorowanie projektowania, organizacji i eksploatacji powiązanych sieci transportowych; c) zapewnienie wysokiej jakości publicznego transportu drogowego po jak najniższych kosztach; d) uregulowanie procesu przyznawania wyłącznych praw do obsługi publicznych tras regionalnych i miejskich (regularnych i stałych tras); oraz e) uregulowanie poziomu rekompensaty za świadczenie wyżej wymienionych usług. Ponadto w przepisach ustanawia się nadrzędne kryteria udzielania zamówień publicznych na usługi transportu pasażerskiego w przyszłości. Odpowiednie regiony i jednostki regionalne ustanawiają szczegółowe kryteria dla poszczególnych regionów, które odpowiednio uwzględniają specyficzne potrzeby transportowe danego regionu i odpowiednio doprecyzowują procedurę udzielania zamówień.
                     
                  
               
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transport publiczny - wdrożenie nowej regulacji rynku w zakresie obowiązku świadczenia usługi publicznej (autobusy)
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa wtórnego dotyczącego zmienionych ram prawnych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa wtórnego wskazanego w zmienionych ramach prawnych w celu wzmocnienia regulacji rynku publicznych miejskich i regionalnych usług transportu pasażerskiego.
                     
                  
               
                     
                        46
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe - uruchomienie programu
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie decyzji (decyzji ministerialnych).
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie programu wyboru jednostek przemysłowych i wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska i Energii określających:
                     
                     
                        - Proces selekcji ukierunkowany na gospodarkę niskoemisyjną i odporność na zmianę klimatu;
                     
                     
                        - Określenie mechanizmu wdrażania;
                     
                     
                        - Mechanizmy certyfikacji służące do potwierdzenia, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym w razie potrzeby szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych; oraz
                     
                     
                        - Harmonogram.
                     
                     
                     
                        Zestaw kryteriów wyboru/kwalifikowalności zapewnia zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                  
               
                     
                        47
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                         Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - uruchomienie programów
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie decyzji (decyzji ministerialnych).
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie programu wyboru ponad 8 000 publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w strategicznych lokalizacjach miejskich i podmiejskich w miastach i w punktach zainteresowania („elektromobilność”) oraz wejście w życie odpowiednich decyzji ministerialnych Ministerstwa Środowiska i Energii określających:
                     
                     
                        - Proces selekcji;
                     
                     
                        - Określenie mechanizmu wdrażania;
                     
                     
                        - Mechanizmy certyfikacji służące do potwierdzenia, że cel dotyczący zmiany klimatu został osiągnięty (w tym w razie potrzeby szczegółowe informacje na temat ewentualnych działań naprawczych; oraz
                     
                     
                        - Harmonogram
                     
                  
               
                     
                        48
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zrównoważony transport - studium wykonalności
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia studium wykonalności dla Agencji eMobilności.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie przyjęcia studium wykonalności dotyczącego ustanowienia agencji ds. elektromobilności, która zapewni odpowiednie planowanie i koordynację między infrastrukturą transportową i energetyczną, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz promuje powiązania między łańcuchem e-Supply - w tym producentami baterii i OZE - z bazą badawczą i innowacyjną.
                     
                  
               
                     
                        49
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - potwierdzone miejsca montażu
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o zatwierdzeniu wniosku przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zawiadomienie o przyznaniu przez Ministerstwo Środowiska i Energii zatwierdzonych wniosków złożonych w związku z instalacją 8 656 publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych („elektromobilność”)
                     
                  
               
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe - wybrane przedsiębiorstwa
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o zatwierdzeniu wniosków przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zawiadomienie o przyznaniu przez Ministerstwo Środowiska i Energii zatwierdzonych wniosków złożonych dla ponad 10 zakładów przemysłowych („Produce E-Green”).
                     
                     
                        Wnioski są wybierane zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowalności i zapewniają, aby wybrane projekty były zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczenia i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                  
               
                     
                        51
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) - pozwolenie na składowanie
                     
                  
                  
                     
                        Wydanie pozwolenia na składowanie i ustanowienie systemu sprawozdawczego.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Wydanie pozwolenia na składowanie przez odpowiedzialne ministerstwo zajmujące się wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (CCS) zatwierdzonemu operatorowi. Złożenie przez wnioskodawcę kompletnego wniosku do Ministerstwa Środowiska i Energii, który obejmowałby wszystkie istotne badania oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Ustanowienie systemu sprawozdawczości na potrzeby rocznej sprawozdawczości w zakresie składowania CO2 i potwierdzania braku wydobycia ropy naftowej, innego niż ten, który ogranicza się do niezbędnych potrzeb związanych z zarządzaniem ciśnieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa składowisk, oraz że każdy procesowy CO2 związany z niezbędnym wydobyciem zostanie odseparowany i odesłany do stałego składowania.
                     
                     
                        Interwencja jest przeprowadzana zgodnie z kryteriami wyboru/kwalifikowalności zawartymi w wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia wymogu, zgodnie z którym nie ma zastosowań technologicznych, ani żadnego rodzaju obiektów ani sprzętu inżynieryjnego w celu zastosowania wzmocnionego odzysku ropy naftowej (EOR) i zwiększonej produkcji ropy naftowej. Należy zadbać o to, aby wszelkie możliwe wydobycie ropy naftowej lub gazu ograniczało się do niezbędnych potrzeb związanych z zarządzaniem ciśnieniem i zapewnieniem bezpieczeństwa składowisk oraz aby wydobycie takie odbywało się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpiecznego składowania CO2. CO2 wraz z olejem lub gazem, które mogą zostać wydobyte, należy oddzielić i z powrotem odesłać do trwałego składowania.
                     
                  
               
                     
                        52
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Autobusy i taksówki - wymiana autobusów i taksówek na autobusy elektryczne
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba starych taksówek i autobusów złomowanych przez autoryzowany zakład leczenia i zastąpionych bateryjnymi pojazdami elektrycznymi lub autobusami elektrycznymi
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        2 200
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programu wsparcia „ekologicznego transportu” poprzez a) zastąpienie 2 000 starych taksówek 2 000 nowymi bateryjnymi pojazdami elektrycznymi (BEV) oraz b) zastąpienie 220 starych autobusów 220 nowymi autobusami elektrycznymi (163 autobusy elektryczne z siedzibą w Atenach, a 57 autobusów elektrycznych znajduje się w Salonikach), gdzie złomowanie starszych pojazdów/autobusów zostanie przeprowadzone przez zatwierdzony zakład przetwarzania zgodnie z dyrektywą w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (2000/53/WE).
                     
                  
               
                     
                        53
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        CCS - wydane świadectwo eksploatacji 
                     
                  
                  
                     
                        Wydanie certyfikatu działania w odniesieniu do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac związanych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla zgodnie ze specyfikacjami i po udanych testach
                     
                  
               
                     
                        54
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe — 
                     
                     
                        w eksploatacji
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie w pełni funkcjonujących jednostek przemysłowych poświadczone sprawozdaniem Ministerstwa Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wybrane jednostki przemysłowe, które otrzymały wsparcie, muszą być w pełni eksploatowane przez specjalny dział badawczo-rozwojowy (R&D) zajmujący się innowacyjnymi produktami/usługami w dziedzinie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (np. recykling elektrycznych akumulatorów samochodowych poprzez ponowne wykorzystanie surowców takich jak lit i kobalt, projektowanie pojazdów elektrycznych oraz punkty ładowania regularnego lub wysokiego poboru mocy).
                     
                  
               
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                     
                        16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - ukończone instalacje
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba zainstalowanych punktów ładowania pojazdów elektrycznych potwierdzona przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        8 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie instalacji co najmniej 8 000 ogólnie dostępnych punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych w strategicznych lokalizacjach miejskich i podmiejskich w miastach i w punktach będących przedmiotem zainteresowania oraz w wybranych jednostkach operacyjnych. 
                     
                  
               
            
               D. KOMPONENT 1.4: ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, ODPORNOŚĆ NA ZMIANĘ KLIMATU I OCHRONA ŚRODOWISKA
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu promowanie zielonej transformacji. Obejmuje on ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu poprawę ochrony i odtworzenia środowiska naturalnego, w tym ochronę różnorodności biologicznej, poprawę infrastruktury środowiskowej i przywracanie pokrywy leśnej. Ponadto obejmuje on reformę gospodarki odpadami, która w szczególności przewiduje ustanowienie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów w celu wsparcia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym opartą na zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Ustanawia również krajowy organ regulacyjny ds. wody w celu poprawy zrównoważonego charakteru operacji gospodarowania wodą oraz związanych z tym inwestycji. Wdrożenie reform i inwestycji uwzględnionych w tym komponencie zwiększy efektywność wykorzystania zasobów naturalnych i zwiększy ochronę przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i skutkami dla społeczeństwa i gospodarki. Komponent ten obejmuje również inwestycje mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę pitną i zapewnienie kanalizacji oraz zapobieganie wyzwaniom środowiskowym wynikającym ze zmiany klimatu i łagodzenie ich skutków. 
            
            
               Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów nr 3 z 2020 r. oraz zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               D.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę (identyfikator środka: 16898)
            
            
               Inwestycja obejmuje prace związane z zaopatrzeniem w wodę na obszarach zachodniej Grecji oraz wysp Lesbos i Korfu. Celem inwestycji jest zaspokojenie wysokich potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę w miesiącach letnich oraz rozwiązanie problemów związanych z wyciekami wody. Skonstruowane systemy muszą być zgodne, średnio, ze wskaźnikiem strat wody z infrastruktury (ILI), który będzie mniejszy lub równy 1,5. Środek wymaga, aby wszystkie prace były zgodne z następującymi zasadami: (i) należy wdrożyć wszystkie technicznie wykonalne i istotne z punktu widzenia ekologicznego środki łagodzące w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na wodę oraz odpowiednie siedliska i gatunki; (ii) w przypadku nowo budowanej tamy należy zapewnić, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu odpowiednich i podłączonych do sieci jednolitych części wód ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu tych wód. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej podinwestycji należy zapewnić pełną zgodność z wymogami ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE) przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ponadto środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Krajowy plan zalesiania i sztandarowa inwestycja Parnitha (środek ID: 16849)
            
            
               Inwestycja ta składa się z dwóch części. Po pierwsze, odtworzenie 16500 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji. Projekt obejmuje zarówno badania dotyczące ponownego zalesiania, jak i ich realizację. Po drugie, sztandarowy projekt Mount Parnitha na północ od Aten, który ma na celu odbudowę środowiska naturalnego, lepszą ochronę przed pożarami lasów, poprawę dostępu do niego i odbudowę opuszczonych obiektów do łagodnego użytku. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych (kod środka: 16846)
            
            
               Inwestycja zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego i środowiska spowodowanego przez człowieka, powstające w wyniku oczyszczania ścieków, poprzez budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury. Składa się on z trzech podprojektów: a) budowę 37 nowych infrastruktur sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, b) modernizację, rozbudowę i modernizację 11 oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody oraz c) budowę 16 infrastruktur gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków. Część inwestycji związana z modernizacją i modernizacją 11 oczyszczalni ścieków musi spełniać wymóg, zgodnie z którym odnowienie systemu kanalizacji ściekowej od początku do końca musi prowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % osiągniętego wyłącznie dzięki środkom w zakresie efektywności energetycznej, a nie istotnym zmianom lub zmianom w obciążeniu. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów partnerstwa publiczno-prywatnego (środek ID: 16285)
            
            
               Inwestycja jest całościowym programem modernizacji i modernizacji krajowych ram rolnośrodowiskowych, poprawy jakości gruntów i środków zaradczych. Inwestycje te wzmacniają odporność i konkurencyjność sektora rolnego, zwiększają podaż i jakość dostępnej wody, racjonalizują zużycie wody, ograniczają ryzyko zasolenia i pustynnienia oraz dotyczą zachowania i ochrony różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych. Środek ten obejmuje również reformę ram instytucjonalnych, organizacyjnych i operacyjnych wspólnych sieci nawadniających. Środek wymaga, aby wszystkie prace były zgodne z następującymi zasadami: (i) zostaną wdrożone wszystkie możliwe pod względem technicznym i istotne dla klimatu środki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, jak również środki łagodzące możliwe negatywne skutki dla wody oraz stosownych siedlisk i gatunków, jeżeli konieczne będzie wprowadzenie dalszych środków; (ii) w przypadku nowo budowanej tamy należy zapewnić, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu odpowiednich i podłączonych do sieci jednolitych części wód ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu tych wód. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności odniesieniu do każdej subinwestycji należy zapewnić pełną zgodność z prawem Unii, w tym z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przed rozpoczęciem prac budowlanych, w trakcie tych prac i po ich zakończeniu. Ponadto środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i infrastruktury oszczędzania wody pitnej (kod środka: 16850)
            
            
               Celem inwestycji jest poprawa dostępności i jakości wody pitnej oraz ograniczenie wycieków i zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z infrastrukturą wodną. Inwestycja składa się z czterech podprojektów: a) budowę nowej infrastruktury wodociągowej na siedmiu obszarach i trzech zakładach odsalania, b) budowę systemów telemetrii - zdalnego sterowania w celu wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych, c) zakup cyfrowych hydrometrów oraz d) inne działania na rzecz oszczędzania wody. Inwestycja musi spełniać następujące wymogi: (i) aby nowo wybudowany system posiadał średni wskaźnik wycieku infrastruktury (ILI), który będzie równy 1,5 lub mniejszy, oraz (ii) aby ograniczyć wycieki o więcej niż 20 %, oraz (iii) aby jednostki odsalania były podłączone do odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego (identyfikator środka: 16911)
            
            
               Inwestycja obejmuje dostawę zakupionych środków powietrznych oraz modernizację istniejących statków powietrznych wykorzystywanych do ochrony ludności, takich jak helikoptery do celów medycznych, transport i rozmieszczenie infrastruktury awaryjnej, dronów do nadzoru lotniczego i statków powietrznych do gaszenia pożarów. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności wszystkie statki powietrzne specjalnego przeznaczenia są aktywami najwyższej klasy. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Projekty w zakresie łagodzenia skutków powodzi (identyfikator środka: 16882)
            
            
               Inwestycje obejmują interwencje ograniczające ryzyko powodzi, dostarczanie wody do celów nawadniania na obszarach dotkniętych suszą w lecie oraz poprawę efektywności gospodarowania wodami powierzchniowymi na kilku obszarach w Grecji. Środek wymaga, aby wszystkie prace były zgodne z następującymi zasadami: (i) należy wdrożyć wszystkie technicznie wykonalne i istotne z punktu widzenia ekologicznego środki łagodzące w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na wodę oraz odpowiednie siedliska i gatunki; (ii) w przypadku nowo budowanej tamy należy zapewnić, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu odpowiednich i podłączonych do sieci jednolitych części wód ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu tych wód. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności w odniesieniu do każdej podinwestycji należy zapewnić pełną zgodność z wymogami ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE) przed rozpoczęciem prac budowlanych, w trakcie tych prac i po ich zakończeniu. Ponadto środek ten podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE, a także odpowiednim ocenom w kontekście dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy 92/43/EWG, w tym wdrożeniu wymaganych środków łagodzących. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r. 
            
            
               Inwestycja: Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania pożarom lasów i reagowania na nie (identyfikator środka: 16912)
            
            
               Inwestycja obejmuje dostawę zakupionego sprzętu do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania pożarom lasów i reagowania na nie; opracowywanie projektów prewencyjnych dla regionów i władz lokalnych; oraz wsparcie dla Sekretariatu Generalnego Organizacji Wolontariatu Ochrony Ludności. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (nazwa środka: 16851)
            
            
               Inwestycja obejmuje następujące projekty: a) utworzenia krajowej sieci ścieżek i szlaków, b) poprawy ochrony środowiska poprzez wdrożenie krajowego systemu stałego monitorowania gatunków i typów siedlisk, c) ustanowienia krajowego systemu nadzoru obszarów chronionych, d) wprowadzenia aplikacji multimedialnych, modernizacji bioklimatycznej i energetycznej obiektów budowlanych jednostek zarządzających obszarami chronionymi, e) modernizacji ośrodków informacyjnych w ramach jednostek zarządzania obszarami chronionymi, f) utworzenia zintegrowanej platformy cyfrowej oferującej informacje na temat obszarów chronionych, np. dotyczące turystyki ekologicznej, oraz g) promowania lokalnych produktów pod marką „Nature Greece”. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Infrastruktura - ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (kod identyfikacyjny środka: 16909)
            
            
               Inwestycja obejmuje modernizację i dostawę sprzętu cyfrowego dla budynków Sekretariatu Generalnego ds. Ochrony Ludności, a także rozwój ruchomych ośrodków administracji i zarządzania na miejscu, takich jak urządzenia kontroli powietrza i urządzenia telekomunikacyjne. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: System monitorowania i zarządzania (identyfikator środka: 16910)
            
            
               Inwestycja polega na zapewnieniu infrastruktury cyfrowej dla Sekretariatu Generalnego ds. Ochrony Ludności, takiej jak system monitorowania GPS, system wczesnego ostrzegania, systemy wykrywania i gaszenia pożarów oraz stacje łączności alarmowej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP (numer identyfikacyjny środka: 16283)
            
            
               Budowa 13 regionalnych centrów ochrony ludności poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. Celem inwestycji jest zapewnienie terminowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i kryzysami na szczeblu regionalnym. Nowo wznoszone budynki muszą spełniać wymogi podstawowego zapotrzebowania na energię (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Ustawa o gospodarowaniu odpadami w celu wdrożenia zrównoważonego składowania i recyklingu (działanie ID: 16772)
            
            
               Reforma ta obejmuje przegląd obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w celu umożliwienia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W szczególności reforma wprowadzi zachęty dla gmin do osiągnięcia wyższych wskaźników recyklingu, egzekwowania selektywnej zbiórki bioodpadów do końca 2022 r. oraz metalu, papieru, szkła i tworzyw sztucznych, rozszerzenia systemu odpowiedzialności producenta, poprawy funkcjonowania zakładów sortowania odpadów oraz uproszczenia przepisów dotyczących punktów zielonych. Reforma przyczyni się do osiągnięcia celów polegających na zwiększeniu wskaźnika ponownego użycia i recyklingu stałych odpadów komunalnych do 60 % oraz zmniejszeniu odsetka składowanych odpadów do 10 % do 2030 r. Krajowy organ regulacyjny ds. odpadów, który zostanie ustanowiony w kontekście tej reformy, odpowiada między innymi za zapewnienie rzetelności polityki cenowej, nadzór nad wdrażaniem gospodarki odpadami w całym kraju oraz nadzór nad właściwym funkcjonowaniem regionalnych i lokalnych obiektów zbiorowego gospodarowania odpadami. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.
            
            
               Reforma: Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej i ściekowej (kod identyfikacyjny środka: 16979)
            
            
               Reforma ma na celu ustanowienie jednego organu - Krajowego Urzędu Regulacji Gospodarki Wodnej (NWRA), odpowiedzialnego za realizację polityki racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi opracowanej przez Ministerstwo Środowiska i Energii. Oczekuje się, że nowy urząd wzmocni ramy instytucjonalne i będzie nadzorować sektor, w tym racjonalizację polityki opłat za wodę zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” i zapewnienie zrównoważonego charakteru usług wodnych w Grecji. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
            
               D.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Najważniejsza reforma nr 4: Gospodarka odpadami i reforma wodna na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        56
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o recyklingu i składowaniu odpadów, a także wprowadzenie zachęt dla gmin do osiągnięcia wysokiego poziomu ponownego użycia i recyklingu oraz wprowadzenie podatku od składowania odpadów. Podatek od składowania odpadów będzie stosowany od pierwszego kwartału 2022 r., a taryfy będą stopniowo rosły do czasu osiągnięcia górnego progu podatku od składowania odpadów do trzeciego kwartału 2024 r.
                     
                  
               
                     
                        57
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o regulatorze gospodarki odpadami
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy w celu:
                     
                     
                        -ustanowienie krajowego organu regulacyjnego ds. odpadów, jego funkcjonowanie i zakres odpowiedzialności;
                     
                     
                        -Reforma regionalnych i lokalnych organów ds. gospodarowania odpadami (FOSDA); oraz
                     
                     
                        -Wprowadzenie rozsądnej polityki kalkulacji kosztów i ustalania cen zgodnie z zasadami „wynajmniej płaci” i „zanieczyszczający płaci”.
                     
                  
               
                     
                        58
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o regulacji gospodarki wodnej
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o ustanowieniu i funkcjonowaniu nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków.
                     
                  
               
                     
                        59
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarowania odpadami
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej oraz wszelkich środków administracyjnych i ustawodawczych niezbędnych do ustanowienia Urzędu 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Nowy krajowy organ regulacyjny ds. odpadów dysponuje personelem i jest wyposażony w pomieszczenia.
                     
                  
               
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wspólnej decyzji ministerialnej oraz wszelkich środków administracyjnych i ustawodawczych niezbędnych do ustanowienia Urzędu 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Nowy krajowy organ regulacyjny ds. gospodarki wodnej i ściekowej dysponuje personelem i jest wyposażony w pomieszczenia.
                     
                  
               
            
               Grupa 5: Krajowy plan ponownego zalesiania i ochrona różnorodności biologicznej
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha (ID: 16849)
            
            
               ●
                     Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu (ID: 16851) 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        61
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - umowy 
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na oba podprojekty dotyczące ponownego zalesiania:
                     
                     
                        1. Odtworzenie 16500 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji z wykorzystaniem głównie rodzimych gatunków; oraz 
                     
                     
                        2. Odbudowa środowiska górskiego Parnitha.
                     
                  
               
                     
                        62
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - zakończenie podprojektu 2 (Mt Parnitha)
                     
                  
                  
                     
                        Zaświadczenie Ministerstwa Środowiska o zakończeniu podprojektu drugiego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Mount Parnitha” (podprojekt dotyczący ponownego zalesiania drugiego).
                     
                  
               
                     
                        63
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - zakończenie podprojektu 1 (odtworzenie 16500 ha)
                     
                  
                  
                     
                        Zaświadczenie Ministerstwa Środowiska o ponownym zalesianiu o powierzchni 16500 ha
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich prac służących odtworzeniu 16500 ha zdegradowanych ekosystemów leśnych w Grecji. (Ponowne zalesianie - podprojekt pierwszy).
                     
                  
               
                     
                        64
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16851_Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Różnorodność biologiczna - Zakończenie
                     
                  
                  
                     
                        Poświadczenie ukończenia wszystkich podprojektów wydane przez Ministerstwo Środowiska
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich podprojektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, w tym utworzenie krajowej sieci szlaków i szlaków górniczych, rekultywacja tarasów związanych z ochroną różnorodności biologicznej, ustanowienie jednolitych protokołów monitorowania i odpowiedniego systemu operacyjnego oraz plan horyzontalnego systemu patrolowania wszystkich obszarów chronionych w Grecji.
                     
                  
               
               Grupa 6: Ścieki i infrastruktura wodna, oszczędność wody
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych (ID: 16846)
            
         
         
            
               ●
                     Infrastruktura zaopatrzenia w wodę pitną i oszczędzania wody pitnej (ID: 16850)
            
            
               ●
                     Projekt ochrony przeciwpowodziowej (ID: 16882)
            
            
               ●
                     Projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę (ID: 16898)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        65
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówień na ochronę przeciwpowodziową
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w odniesieniu do wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień na roboty przeciwpowodziowe w 4 regionach: Lasithi Krete, region Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki i obszar Oreokastro. W odniesieniu do każdej subinwestycji należy zapewnić i wykazać pełną zgodność z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.
                     
                  
               
                     
                        66
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wystosowanie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w związku z działaniami na rzecz oszczędzania wody
                     
                  
                  
                     
                        Zaproszenie do składania ofert wystosowane przez Ministerstwo Środowiska 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wydanie zaproszenia do składania wniosków dotyczącego programu działań na rzecz oszczędzania wody, w celu uwzględnienia wymogu budowy systemu w celu osiągnięcia średniego zużycia energii na poziomie <= 0,5 kWh lub wskaźnika wycieku infrastruktury (ILI) wynoszącego <= 1,5.
                     
                  
               
                     
                        67
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w odniesieniu do wszystkich projektów dotyczących infrastruktury wodociągowej: 
                     
                     
                        1. Systemy zaopatrzenia w wodę dla prefektur Preveza - Arta - Lefkada
                     
                     
                        2. Systemy zaopatrzenia w wodę na wyspie Lesbos 
                     
                     
                        3. Zaopatrzenie w wodę na wyspie Korfu 
                     
                     
                     
                        W odniesieniu do każdej subinwestycji należy zapewnić i wykazać pełną zgodność z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.
                     
                  
               
                     
                        68
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty w zakresie kanalizacji
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu wszystkich zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty gospodarowania ściekami i osadami ściekowymi:
                     
                     
                        1. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków (WWTP).
                     
                     
                        2. Modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody.
                     
                     
                        3. Wdrożenie infrastruktury gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków.
                     
                     
                     
                        WE wszystkich umowach należy uwzględnić wymóg zerowego zużycia energii netto w zbudowanym systemie kanalizacji ściekowej od początku do końca.
                     
                  
               
                     
                        69
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % prac przeciwpowodziowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego inżyniera certyfikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % wartości prac na rzecz ochrony przeciwpowodziowej w czterech regionach: Lasithi Krete, region Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki i obszar Oreokastro.
                     
                  
               
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego inżyniera certyfikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % wartości robót dla trzech podprojektów zaopatrzenia w wodę:
                     
                     
                        1. Systemy zaopatrzenia w wodę dla prefektur Preveza - Arta - Lefkada;
                     
                     
                        2. Systemy zaopatrzenia w wodę na wyspie Lesbos; oraz
                     
                     
                        3. Zaopatrzenie w wodę na wyspie Korfu. 
                     
                  
               
                     
                        71
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie 50 % działań na rzecz oszczędzania wody i zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego inżyniera certyfikowanego przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie działań na rzecz oszczędzania wody dla 50 % gospodarstw domowych i ukończenie 50 % wartości robót w ramach projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę. 
                     
                  
               
                     
                        72
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie 50 % prac związanych ze ściekami
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 50 % wartości robót związanych z infrastrukturą oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych.
                     
                  
               
                     
                        73
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie budowy infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich projektów w zakresie gospodarki ściekami i osadami komunalnymi: 
                     
                     
                        1. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków;
                     
                     
                        2. Modernizacja, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody; oraz
                     
                     
                        3. Wdrożenie infrastruktury gospodarowania osadami z oczyszczalni ścieków.
                     
                  
               
                     
                        74
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich projektów, w tym: 
                     
                     
                        1: Infrastruktura wodociągowa w siedmiu obszarach
                     
                     
                        2: Trzy zakłady odsalania
                     
                     
                        3 : Telemetria - projekty zdalnego sterowania służące wykrywaniu wycieków w sieciach wodociągowych
                     
                     
                        4: Zamówienia na wodomierze cyfrowe 
                     
                     
                        5: Działania na rzecz oszczędzania wody co najmniej 45 000 gospodarstw domowych i 10 000 przedsiębiorstw
                     
                  
               
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów w zakresie łagodzenia powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów w zakresie łagodzenia skutków powodzi w czterech regionach: Lasithi Krete, region Amvrakia-Amfilohia, region Loutraki i obszar Oreokastro.
                     
                  
               
                     
                        76
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera poświadczone przez Ministerstwo Środowiska i Energii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie trzech podprojektów dotyczących zaopatrzenia w wodę w a) Preveza - Arta - Lefkada, b) Korfu i c) Lesbos: ukończono prace w zakresie poboru wody i jej pompowania, rurociągi, stacje magazynowe i pompownie ukończone i działające.
                     
                  
               
               Grupa 7: Projekty ochrony ludności
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego (ID: 16911)
            
            
               ●
                     Opracowanie innowacyjnego systemu monitorowania i zarządzania (ID: 16910)
            
            
               ●
                     Ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (ID: 16909)
            
            
               ●
                     Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie (ID: 16912)
            
            
               ●
                     Wdrażanie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP (ID: 16283)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        77
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16283_Wdrożenie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przetarg na 13 centrów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja ogłoszenia o przetargu
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na budowę 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności.
                     
                  
               
                     
                        78
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16910_system monitorowania i zarządzania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa na GPS
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w ramach systemu monitorowania GPS i systemu wczesnego ostrzegania. 
                     
                  
               
                     
                        79
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16911_Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakup dwóch helikopterów Sikorsky
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na zakup dwóch helikopterów Sikorsky na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej.
                     
                  
               
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16283_Wdrożenie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 13 budynków
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba regionalnych ośrodków ochrony ludności oddanych do użytku od zakończenia budowy 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy i uruchomienie 13 regionalnych ośrodków ochrony ludności.
                     
                  
               
                     
                        81
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16910_system monitorowania i zarządzania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie systemu monitorowania i zarządzania w zakresie ochrony ludności
                     
                  
                  
                     
                        Uzupełnienie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następujących działań:
                     
                     
                        1.System monitorowania GPS wykorzystywany przez greckie służby pożarnicze, a także pojazdy Regionalnego Centrum Operacji Ochrony Ludności (mechanizmy projektowe itp.). Rozbudowa „zaangażowanego” systemu informacyjnego greckiej straży pożarnej;
                     
                     
                        2.System wczesnego ostrzegania;
                     
                     
                        3.Systemy wykrywania i gaszenia pożaru;
                     
                     
                        4.Stacje łączności awaryjnej i dostarczanie danych klimatycznych dotyczących obszarów będących przedmiotem zainteresowania; oraz
                     
                     
                        5.Bezprzewodowa sieć łączności.
                     
                     
                  
               
                     
                        82
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16911_Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego
                     
                  
                  
                     
                        Uzupełnienie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następujących działań:
                     
                     
                        1.Dostawa 2 śmigłowców o średniej wielkości użytkowej do użytku medycznego;
                     
                     
                        2.Dostarczanie bezzałogowych statków powietrznych - bezzałogowych statków powietrznych (bezzałogowe statki powietrzne) do celów nadzoru nad powietrzem;
                     
                     
                        3.Modernizacja - modernizacja 7 Canadair CL415;
                     
                     
                        4.S-64 Lotnicze śmigłowce podnośnikowe Skycrane;
                     
                     
                        5.Dostarczenie 1 helikoptera do transportu zespołu ds. zarządzania incydentami SGRP;
                     
                     
                        6.Dostawa 11 płazowych samolotów gaśniczych typu samolotowego do kompleksów wyspiarskich; oraz
                     
                     
                        7.Modernizacja - modernizacja dwóch (2) Super Pumas.
                     
                  
               
                     
                        83
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad sprzętem do walki z lasami
                     
                  
                  
                     
                        Uzupełnienie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następujących działań:
                     
                     
                        1.Dostarczanie silników przeciwpożarowych i innych pojazdów ratowniczych;
                     
                     
                        2.Opracowywanie projektów prewencyjnych. Dostawa sprzętu budowlanego;
                     
                     
                        3.Dostarczanie pojazdów dla SGRP, regionalnych/lokalnych centrów operacji ochrony ludności oraz organizacji wolontariatu; oraz
                     
                     
                        4.Dostawa ruchomych mostów nadających się do transportu. 
                     
                  
               
                     
                        84
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16909_Infrastruktura - Ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
                     
                  
                  
                     
                        Uzupełnienie potwierdzone sprawozdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następujących działań:
                     
                     
                        1.Utworzenie strategicznego krajowego centrum zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi w budynkach Atlantas i Faros.
                     
                     
                        1.Dostawa sprzętu telekomunikacyjnego dla 13 regionalnych centrów operacyjnych ochrony ludności.
                     
                     
                        2.Budowa nowych obiektów budowlanych i wyposażenia biurowego dla instytucji edukacyjnych ds. ochrony ludności i straży pożarnej.
                     
                     
                        3.Budowa centrum kontroli i zarządzania nadzorem powietrznym.
                     
                     
                        4.Dostarczenie mobilnych ośrodków administracyjnych i centrów kontroli na miejscu w 13 regionach.
                     
                  
               
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
            
               E. KOMPONENT 2.1: ŁĄCZENIE
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki, które mają na celu wspieranie i ułatwianie powszechnego wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G i światłowodów, zgodnie z unijnymi celami w zakresie łączności 5G i gigabitowej na 2025 r. oraz rozwoju konstelacji małych satelitów. Inwestycje ujęte w ramach tego komponentu dotyczą instalacji infrastruktury światłowodowej w budynkach, rozwoju sieci 5G obejmujących wszystkie główne greckie autostrady, wdrożenia podmorskich kabli światłowodowych w celu połączenia kontynentalnej Grecji z wyspami greckimi i Cyprem oraz wykorzystania technologii i zastosowań kosmicznych poprzez opracowanie konstelacji małych satelitów, które będą wspierać bezpieczne usługi łączności połączone z wielofunkcyjnymi zastosowaniami do obserwacji Ziemi. Reformy przewidziane w ramach tego komponentu ustanawiają ramy ułatwiające przejście na szybkie łącza szerokopasmowe i przejście na technologię 5G.
            
            
               Wszystkie proponowane inwestycje i reformy są odpowiedzią na wyzwania wynikające z rosnącego zapotrzebowania na łączność oraz obserwację Ziemi i nadzór nad nią. Środki wspierające realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020), w którym wzywa się Grecję do skoncentrowania inwestycji na transformacji cyfrowej, a w szczególności na infrastrukturze cyfrowej o bardzo dużej przepustowości. Skutecznie reagują one również na transformację cyfrową lub wynikające z niej wyzwania, ponieważ oczekuje się, że w znacznym stopniu przyczynią się one do poprawy bardzo szybkich połączeń w Grecji. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               E.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Małe satelity (ID środka: 16855)
            
            
               Inwestycja dotyczy opracowania konstelacji małych satelitów, które będą wspierać usługi łączności, a także zastosowań obserwacji Ziemi w dziedzinie map, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Reforma: Przejście na technologię 5G, ułatwiające rozwój innowacyjnych usług zdalnych (kod środka: 16844)
            
            
               Reforma stanowi podstawę przejścia na technologię 5G. Pierwszy etap reformy koncentruje się na wdrażaniu ram regulacyjnych i legislacyjnych, w szczególności poprzez wykorzystanie 25 % przychodów z aukcji wielopasmowych 5G na wsparcie innowacyjnego funduszu Phaistos, który inwestuje w przedsiębiorstwa i projekty dostarczające produkty i usługi 5G. Drugi etap obejmuje proces określania dalszych możliwości i zagrożeń związanych z rozwojem sieci 5G, usprawnieniem procedur oraz oceną wymogów i ryzyka w konkretnych zastosowaniach gospodarczych (takich jak transport). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Korytarze 5G - rozwój sieci 5G, które zapewniają zasięg wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej (kod środka: 16834)
            
            
               Inwestycja obejmuje rozwój infrastruktury sieci 5G wzdłuż głównych autostrad greckich stanowiących część transeuropejskich sieci transportowych w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie mobilności opartej na łączności i autonomii. Oczekuje się, że realizacja inwestycji rozpocznie się do dnia 31 grudnia 2021 r. i zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Przejście na szybkie łącza szerokopasmowe - przejście na łącza szerokopasmowe o prędkości 100/200 Mb/s (ultraszybkie) i zwiększenie popytu na superszybkie sieci szerokopasmowe (identyfikator środka: 16857)
            
            
               Reforma ta polega na opracowaniu i wdrożeniu planu działania na rzecz przejścia na łącza szerokopasmowe o przepustowości 100/200 Mb/s (Ultrafast) poprzez instalację światłowodów i towarzyszącego im sprzętu w budynkach, a także kabli podmorskich w przypadku wysp greckich, co umożliwi zwiększenie zasięgu połączeń sieci o bardzo dużej przepustowości. Plan ten obejmuje działania, działania wstępne, harmonogramy, a także wszelkie wymagane zmiany w istniejących ramach prawnych i regulacyjnych w celu wsparcia i monitorowania przejścia na ultraszybkie łącza szerokopasmowe. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Podmorskie kable światłowodowe (środek ID: 16962)
            
            
               Inwestycja polega na budowie nowoczesnych kabli światłowodowych podmorskich, które połączą Grecję kontynentalną z wyspami oraz z Cyprem. Jego celem jest usunięcie głównej przeszkody w dostępności szybkich usług szerokopasmowych dla użytkowników końcowych, zarówno za pośrednictwem sieci stacjonarnych, jak i ruchomych, oraz zwiększenie przepustowości i odporności infrastruktury dosyłu w celu wsparcia sieci 5G. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Infrastruktura światłowodowa w budynkach (środek ID: 16818)
            
            
               Inwestycja promuje instalację światłowodowej infrastruktury światłowodowej w budynkach mieszkalnych i komercyjnych oraz połączenie użytkowników końcowych z sieciami o bardzo dużej przepustowości (VHCN) w oparciu o program subsydiowania popytu (voucher), który dotuje: a) koszty okablowania wewnętrznego oraz b) opłaty za przyłączenie (opłata jednorazowa dla usług szerokopasmowych). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
            
            
               E.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Grupa 8: Łączność
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Przejście na technologię 5G, ułatwiające rozwój innowacyjnych usług zdalnych. (ID: 16844)
            
            
               ●
                     Przejście na szybkie łącza szerokopasmowe - przejście na łącza szerokopasmowe o prędkości 100/200 Mb/s (ultraszybkie) i zwiększenie popytu na superszybkie sieci szerokopasmowe (ID: 16857)
            
            
               ●
                     Infrastruktura światłowodowa w budynkach (ID: 16818)
            
            
               ●
                     Korytarze 5G - rozwój sieci 5G, które zapewnią objęcie zasięgiem wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej (ID: 16834)
            
         
         
            
               ●
                     Małe satelity (ID: 16855)
            
            
               ●
                     Podmorskie kable światłowodowe (ID: 16962)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Infrastruktura światłowodów w budynkach”
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) w następstwie pomyślnego zakończenia procedury przetargowej dotyczącej projektu „Infrastruktura światłowodów w budynkach”.
                     
                     
                     
                        Information Society SA/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego zapewniają, aby wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone w celu potwierdzenia, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom zaproszenia. Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Information Society S.A./Ministerstwo Cyfrowego Społeczeństwa Informacyjnego przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i zakres odpowiedzialności umawiających się stron.
                     
                  
               
                     
                        86
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16962_Podmorskie kable światłowodowe
                     
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Podmorskie kable światłowodowe”
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) w następstwie pomyślnego zakończenia procedury przetargowej dotyczącej projektu „Podmorskie kable światłowodowe”.
                     
                     
                     
                        Information Society SA/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. 
                     
                     
                     
                        Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Information Society S.A./Ministerstwo Cyfrowego Społeczeństwa Informacyjnego przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        87
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16855_Małe satelity
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Małe satelity”
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej projektu „Małe satelity”.
                     
                     
                     
                        Information Society SA/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego zapewniają, aby wszystkie przedłożone wnioski były analizowane w celu potwierdzenia, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. 
                     
                     
                     
                        Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Information Society S.A./Ministerstwo Cyfrowego Społeczeństwa Informacyjnego przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        88
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16834_5G korytarze - rozwój sieci 5G, które zapewniają zasięg wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „korytarz 5G”
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) po pomyślnym zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej projektu „korytarz 5G”.
                     
                     
                     
                        Information Society SA/Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego zapewniają, aby wszystkie przedłożone wnioski były analizowane w celu potwierdzenia, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. 
                     
                     
                     
                        Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Information Society S.A./Ministerstwo Cyfrowego Społeczeństwa Informacyjnego przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        89
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16962_Podmorskie kable światłowodowe
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Kable światłowodowe podmorskie”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Km zainstalowanych kabli światłowodowych podmorskich 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 370
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        1370 km podmorskich kabli światłowodowych zainstalowanych w celu połączenia Grecji z Cyprem i połączenia dużych wysp, takich jak Lesbos, Syros, Kreta, a także wyspy średniej wielkości (takie jak Karpathos, Kalymnos, Ikaria i Patmos).
                     
                  
               
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Infrastruktura światłowodów w budynkach”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba budynków prywatnych w pełni połączonych z infrastrukturą światłowodową Fiber To Home (FTTH)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        120 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        120 000 prywatnych budynków w pełni połączonych z infrastrukturą światłowodową FTTH.
                     
                  
               
                     
                        91
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16834_5G korytarze - rozwój sieci 5G, które zapewniają zasięg wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „korytarz 5G” 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Km uruchomionej infrastruktury 5G 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 918
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Rozmieszczenie 1 918 km infrastruktury 5G na wszystkich greckich autostradach.
                     
                  
               
                     
                        92
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16855_Małe satelity
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Małe satelity” 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania z nadzoru na orbicie po wystrzeleniu małych satelitów 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Projekt pilotażowy rozpoczyna rutynowe działania, a konstelacja małych satelitów jest uruchamiana i umieszczana na orbicie.
                     
                     
                     
                        Realizacja projektu jest oceniana pod kątem jego wyników (czy małe satelity wspierają bezpieczne usługi telekomunikacyjne wraz z zastosowaniami obserwacji Ziemi w dziedzinie mapowania, żeglugi, rolnictwa precyzyjnego, planowania przestrzennego i innych sektorów gospodarki).
                     
                  
               
               F. KOMPONENT 2.2: MODERNIZACJA
            
            
               Komponent „Modernizacja” greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu modernizację administracji publicznej poprzez poprawę jej modelu operacyjnego i zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości usług. Przyspieszenie działań na rzecz poprawy wyników cyfrowych administracji publicznej będzie katalizatorem osiągnięcia tego celu. Cel dotyczący reform i inwestycji: a) transformacja cyfrowa organizacji sektora publicznego, w tym digitalizacja archiwów i ulepszone usługi cyfrowe; b) usprawnienia procesów biznesowych, a następnie wprowadzenie nowoczesnych systemów informatycznych; c) zwiększona interoperacyjność systemów i danych; d) szeroko zakrojone strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzania danymi; a także (e) szersze wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych.
            
            
               Celem komponentu jest sprostanie wyzwaniu, jakim jest modernizacja i cyfryzacja administracji publicznej, przy jednoczesnym usprawnieniu i uproszczeniu jej kluczowych procesów i procedur. Popiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 2020 i 2/2019) poprzez poprawę skuteczności i cyfryzacji administracji publicznej. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               F.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami (środek nr 16929)
            
            
               Celem reformy jest świadczenie usług ukierunkowanych na użytkownika na rzecz greckich obywateli i przedsiębiorstw oraz usprawnienie wewnętrznego funkcjonowania greckiej administracji publicznej. Reforma polega na wdrożeniu średnioterminowej strategii zmniejszania obciążeń administracyjnych i tworzeniu usług zorientowanych na klienta w ramach administracji publicznej oraz na poprawie procesów, usprawnienia systemów i zgodności z europejskimi strategiami i politykami poprzez 1) przyjęcie zmian regulacyjnych w celu ustanowienia szerokiej podstawy prawnej dla wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi zgodnie z nowymi europejskimi ramami interoperacyjności; oraz 2) wdrożenie Krajowego Programu Uproszczenia Procesów, w tym utworzenie krajowego rejestru procedur oraz pełne utworzenie Obserwatorium ds. monitorowania wpływu regulacji i Krajowego Rejestru Procedur („Diavlos”). Reforma obejmuje zakończenie procesu upraszczania/cyfryzacji: procesy oceny skutków, ubieganie się o obywatelstwo, rozpoczęcie działalności przez przedsiębiorstwa jednoosobowe, uproszczenie procedur dotyczących zdarzeń życiowych obywateli, w tym narodzin, śmierci i rozwodu, uproszczenie procedur sądowych dotyczących prawników, orzeczenia sądowe, podpisy cyfrowe, zaświadczenia wydawane przez sądy, odnowienie licencji kierowcy i funkcjonowanie mifoto.gov.gr oraz elektroniczny przepływ dokumentów w administracji publicznej. Kluczowe priorytety reform obejmują również procesy udzielania zamówień publicznych, wymogi dotyczące zakładania przedsiębiorstw dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw i procesów porejestracyjnych, wnioski dotyczące zabezpieczenia społecznego i podatków oraz inne procedury biurokratyczne związane z zatrudnieniem, planowanie, płatności i monitorowanie procesów zarządzania finansami. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Digitalizacja archiwów i powiązane usługi (środek ID 16778)
            
            
               Inwestycja polega na digitalizacji kluczowych materiałów archiwalnych w różnych sektorach (sprawiedliwość, zdrowie, ogólne materiały archiwalne państwa, urbanistyka, wywłaszczenie, kataster, imigracja i azyl, gospodarka morska) oraz na integracji z odpowiednimi systemami informatycznymi, a także na pilotażowym wdrożeniu bezpiecznego przechowywania w sektorze publicznym i „rozszerzonych” archiwów sektora publicznego (łącznie dziewięć podprojektów). W szczególności wspomniane podprojekty obejmują wdrożenie digitalizacji i inne niezbędne działania w odniesieniu do następujących materiałów archiwalnych: 1) 300 000 000 stron fizycznych (A3/A4 połączonych i niepołączonych; w tym OCR i proces anonimizacji) systemu wymiaru sprawiedliwości, 2) 190 000 000 analiz obrazów różnej wielkości (promieniami rentgenowskimi, osiowo, kamerą magnetyczną, kardiografami) systemu zdrowia publicznego, 3) 55 000 000 stron fizycznych (A3/A4 połączonych i niepołączonych) Państwowego Archiwum Generalnego (30 000 000 stron A3/A4dla agencji centralnych i lokalnych oraz 25 000 000 stron A2/A1/A0 dla agencji centralnych), 4) 61 500 000 stron (A4 połączonych i niepołączonych) systemu azylu i migracji, 5) 17 000 000 stron fizycznych (A0, A1, A3) dotyczących wywłaszczenia, 6) 387 200 000 obrazów archiwum i kodowania geograficznego plików (cyfryzacja 217 200 000 rejestrów fizycznych/dokumentów różnej wielkości i stworzenie metadanych i kodowania geograficznego dla 170 000 000 plików) agencji planowania przestrzeni miejskiej, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) tytułów własności i odpowiednich dokumentów w biurach hipotecznych urzędu katastralnego, 8) 7 000 000 rejestrów fizycznych (A4/A3 połączonych i niepołączonych) dotyczących spraw morskich (rejestr statków, dokumenty przedsiębiorstw, akta osobiste marynarzy, pozostałe dokumenty morskie) oraz 9) pilotażowe wdrożenie modelu przechowującego w bezpiecznych sposób około 65 000 000 dokumentów (Α5/Α4/Α3/Α2/Α1/Α0) w innych archiwach sektora publicznego. Jest to kluczowa inwestycja na rzecz skuteczniejszej administracji publicznej. Ma on na celu zmniejszenie kosztów czasowych świadczenia usług na rzecz społeczeństwa przez administrację publiczną, przy czym oczekuje się, że lepszy dostęp do archiwów przyniesie również znaczne oszczędności kosztów i uwolnienie zasobów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (środek ID 16810)
            
            
               Inwestycja dotyczy opracowania, opracowania, wdrożenia i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania pełnym cyklem życia relacji administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami. Projekt ma na celu zwiększenie istniejących zdolności administracji publicznej do monitorowania jej interakcji i transakcji z obywatelami i przedsiębiorstwami. System wykorzystuje informacje zgromadzone przez obywateli i przedsiębiorstwa w celu personalizacji tego podejścia i promowania wyższego poziomu usług. Inwestycje obejmują a) usługi w zakresie integracji i interoperacyjności poprzez przyjęcie nowoczesnych metod projektowania i rozwoju oprogramowania, b) dostęp do mechanizmu wspierającego usługi, który jest zestawem narzędzi do opracowywania nowych aplikacji opartych na technologii low code c) platformę zarządzania relacjami z klientami (CRM), która będzie gromadzić wszystkie dane obsługiwanych obywateli i zarządzać nimi oraz będzie służyła realizacji procesów biznesowych, niezależnie od usługi inicjującej; d) system zarządzania sprawami obywateli służący jako punkt dostępu do usług elektronicznych centrum kontaktowego, za pośrednictwem którego obsługuje się obywateli i przedsiębiorstwa z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów, takich jak centrum obsługi telefonicznej, lecz również stosując nowoczesne kanały takie jak formularze internetowe, media społecznościowe, aplikacje do przesyłania wiadomości, aplikacje do telekonferencji, e) modernizację platformy cyfrowej KEP i jej połączenia z jednolitym zautomatyzowanym systemem zarządzania sprawami obywateli, centrum obsługi telefonicznej oraz stroną gov.gr, f) uproszczenie i poprawę procesów i usług związanych z fizyczną obecnością „klientów” oraz ekspansję istniejącej infrastruktury myKEPLive i jej integrację z systemem rejestrowania spotkań wymagających fizycznej obecności. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (środek ID 16780)
            
            
               Inwestycja polega na dalszej modernizacji centrów usług obywatelskich (KEP) poprzez modernizację ich infrastruktury i urządzeń peryferyjnych oraz instalację nowych urządzeń telekonferencyjnych i nowych aplikacji kompatybilnych z nowoczesnymi cyfrowymi miejscami pracy (systemy oceny, aplikacje mobilne, automaty biletowe, zarządzanie kolejkami iampami; inteligentne systemy powiadamiania). Inwestycja obejmuje: a) modernizację istniejącego sprzętu technologicznego, b) nowoczesne zarządzanie kolejkami iamp; inteligentne systemy powiadamiania c) systemy oceny klientów (obywateli). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Nowy system zamówień publicznych (środek ID 16736)
            
            
               Inwestycja dotyczy przeprojektowania i wdrożenia nowego systemu informatycznego na potrzeby zamówień publicznych. Inwestycja obejmuje cyfryzację i integrację całego biznesowego i funkcjonalnego cyklu życia zamówień publicznych, modernizację usług interoperacyjności, integrację zaawansowanych technik i narzędzi zamówień publicznych jako usług cyfrowych (eShops i emarketplace) oraz wsparcie ICT dla krajowego centralnego urzędu ds. zamówień publicznych (EKAPY). Inwestycja obejmuje: a) przeprojektowanie i wzbogacenie portalu 
               
                  www.eprocurement.gov.gr
               
               ; b) szeroko zakrojone podsystemy dodawania i dostosowywania podsystemów stosowanych w przetargach; c) reforma, przebudowa i wzbogacenie Centralnego Elektronicznego Rejestru Zamówień Publicznych (KIMDIS), modernizacja i rozbudowa systemów ekstrakcji danych statystycznych oraz ich dalsze przetwarzanie statystyczne; d) przekształcenie i wdrożenie elektronicznego systemu zamówień publicznych (ESIDIS) w celu wsparcia nowych strategii i procesów biznesowych w dziedzinie zamówień publicznych drogą elektroniczną; e) usprawnienia już wdrożonych usług interoperacyjności i wdrożenie nowych usług w zakresie wymiany danych;  f) usługi w zakresie interoperacyjności elektronicznej z gov.gr, właściwymi organami, organizacjami bankowymi w celu zintegrowania możliwości cyfrowego podpisu dokumentów elektronicznych i innych danych z wykorzystaniem systemu oraz zapewnienia „nieodrzucenia”; g) wdrożenie mechanizmu szyfrowania danych przechowywanych w bazach danych systemu w celu zapobiegania szkodliwym działaniom administratorów ESIDIS i G-Cloud;  h) nowe badanie bezpieczeństwa i uzupełnienia lub zmiany w systemie w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa, certyfikacji i interwencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu w celu uzyskania certyfikacji w drodze niezależnej oceny bezpieczeństwa; i) poprawa i ponowne uruchomienie systemu planowania zamówień publicznych w celu szerszego wspierania zamówień publicznych i scentralizowanych procedur udzielania zamówień z wykorzystaniem katalogów elektronicznych; j) dodanie wniosków o wsparcie złożonych przez podmioty gospodarcze: wzbogacenie aplikacji do wyszukiwania ofert, danych historycznych i statystycznych dotyczących ich zaangażowania w procesy udzielania zamówień, wzbogacenia podsystemów informacyjnych i komunikacyjnych dostawców i instytucji zamawiających, systemu biletowego zadawania pytań i zgłaszania problemów - narzędzia do rozwiązywania problemów lub pomocy technicznej; k) dodanie funkcji wirtualnego asystenta, tak aby każdy zainteresowany mógł zadawać pytania w języku naturalnym; l) dodanie elektronicznego systemu archiwizacji plików (ESIDIS - KIMDIS), który jest zgodny z przepisami ram prawnych dotyczących plików elektronicznych; m) produkcja materiałów szkoleniowych i działania promocyjne; n) usługi wsparcia technicznego i monitorowania projektów; o) badanie oceniające możliwości i skuteczność istniejących narzędzi e-zamówień oraz wybór lub modernizację lub zastąpienie ich nowymi i wydajniejszymi narzędziami; p) modelowanie informacji o budynku (BIM); q) wsparcie ICT dla Krajowego Centralnego Urzędu Zamówień w Dziedzinie Zdrowia (EKAPY). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (środek nr 16742)
            
            
               Celem inwestycji jest modernizacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez rozszerzoną cyfryzację jego działalności i infrastruktury informatycznej. Inwestycja obejmuje: a) standaryzację procesów pomocy makrofinansowej, która zapewnia żywotność planowania strategicznego i operacyjnego (SOP), a tym samym jej powodzenie; b) przyczynianie się do szerszego promowania zakresu działań pomocy makrofinansowej i jak najlepszego wykorzystania jej zasobów poprzez dostosowanie ich do wyznaczonych celów c) zapewnienie bezpośredniego dostępu do informacji w jak najkrótszym czasie, poprzez włączenie semantycznego wsparcia wyszukiwania w oparciu o najnowsze narzędzia sztucznej inteligencji; d) stworzenie dostępnej i ważnej bazy danych archiwalnych i centrum informacji na potrzeby skutecznych obowiązków administracyjnych oraz względnienie wymogów pomocy makrofinansowej w celu umożliwienia jej skuteczniejszego prowadzenia dyplomacji publicznej i gospodarczej; e) modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego i telekomunikacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach transformacji cyfrowej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborów (działanie ID 16826)
            
         
         
            
               Inwestycja łączy program szkoleń i certyfikację umiejętności cyfrowych z obowiązkową służbą wojskową. Celem jest wykorzystanie czasu służby poborowego do przekazania umiejętności cyfrowych potrzebnych na dzisiejszym siłom zbrojnym i na rynku pracy. Realizacja tej inwestycji odbywa się poprzez modernizację i rozbudowę platformy Cyfrowej Akademii Obywateli i obejmuje: a) spersonalizowany dostęp poborowych do portalu szkoleniowego, który ma silne mechanizmy cyberbezpieczeństwa i zniechęca do cyberataków, wraz ze wzmocnioną architekturą ochrony danych osobowych, b) konfiguracja portfela elektronicznego (e-portfolio) poborowego, w której odzwierciedli się jego profil wykształcenia wraz z jego istniejącymi kwalifikacjami c) rozwój i konfiguracja programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych d) Rozwój i korzystanie z narzędzia samooceny e) 50 000 tabletów zdobytych w ramach europejskiego programu uczenia się umiejętności cyfrowych na potrzeby nauczania na odległość f) certyfikacja umiejętności cyfrowych zdobytych podczas szkoleń opartych na europejskich i krajowych ramach umiejętności cyfrowych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r. 
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki (środek ID 16791)
            
            
               Inwestycje polegają na rozwijaniu zdolności cyfrowych greckiej Krajowej Organizacji Turystyki, mianowicie mapy turystyki cyfrowej, cyfrowego repozytorium dóbr kultury Grecji oraz innowacyjnego systemu zapewniającego turystom i obywatelom informacje z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji drugiej generacji. Inwestycja obejmuje a) rozwój platformy (cyfrowej mapy turystycznej), na której odwiedzający będzie w stanie uzyskać informacje na temat szczególnych cech produktu turystycznego miasta lub wyspy, tak aby potencjalny odwiedzający dzięki korzystaniu z tej platformy otrzymywał istotne źródło informacji związanych z doświadczeniami i zainteresowaniami, które są preferowane, b) tworzenie narzędzi promocyjnych, takich jak aplikacje cyfrowe, strony internetowe i działania promocyjne oraz repozytorium, które będzie również pełniło funkcję biblioteki, umożliwiając miejscom przeznaczenia i ich kluczowym podmiotem realizację dobrze zaprojektowanych i zrównoważonych strategii promocyjnych, c) rozwój innowacyjnego systemu informacji turystycznej obejmującego stanowiska informacyjne z ekranami dotykowymi w głównych węzłach komunikacyjnych, jak również mapy z warstwami informacji historycznych, geograficznych i kulturalnych, w tym dotyczących wszystkich obiektów i wydarzeń kulturalnych, łatwo dostępne z aplikacji mobilnych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Reforma: Strategia i polityka w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego & zaawansowane usługi bezpieczeństwa w zakresie krajowej infrastruktury krytycznej (działanie ID 16823)
            
            
               Reforma dotyczy opracowania i wdrożenia strategii bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zestawu polityk w zakresie cyberbezpieczeństwa, których celem jest zwiększenie wiarygodności i bezpieczeństwa systemów sektora publicznego oraz danych lub informacji, a także zwiększenie zaufania obywateli do ich interakcji z sektorem publicznym. Ponadto reforma obejmuje wdrożenie Krajowego Centrum Operacyjnego ds. Cyberbezpieczeństwa (SOC) oraz zapewnienie zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa (SOC i DDoS) w infrastrukturze krytycznej G-Cloud w celu systematycznej i stałej poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury centralnej sektora publicznego i systemów informatycznych, które funkcjonują za jego pośrednictwem. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r. 
            
            
               Inwestycja: Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych (środek ID 16779)
            
            
               Inwestycja polega na opracowaniu centralnej infrastruktury interoperacyjności na potrzeby zintegrowanego zarządzania usługami oraz na opracowaniu i zapewnieniu interfejsów dla administracji publicznej, które ułatwią wymianę informacji między agencjami rządowymi oraz świadczenie interaktywnych usług online. Inwestycja obejmuje a) wdrożenie usług internetowych i ich dokumentację b) integrację usług w ramach gov.gr c) określenie i przeprowadzenie wymaganych testów kontroli d) pilotaż usług sieciowych e) przekazanie usług sieciowych do produkcji (ostateczne wdrożenie po fazie pilotażowej) f) wsparcie dla nowych usług sieciowych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi (środek ID 16782)
            
            
               Reforma ma na celu opracowanie kompleksowych ram i planu działania na rzecz wzajemnego połączenia i interoperacyjności rejestrów i usług w zakresie wymiany danych między organizacjami publicznymi, zgodnie z nowymi europejskimi ramami interoperacyjności (EIF). Reforma ułatwia świadczenie obywatelom i przedsiębiorstwom interoperacyjnych, spersonalizowanych i przyjaznych dla użytkownika cyfrowych usług publicznych. Reforma wprowadza zmiany organizacyjne, proceduralne i legislacyjne w celu: a) dostosowania obecnych greckich krajowych ram interoperacyjności (eGIF) do obecnej wersji europejskich ram interoperacyjności (EIF), b) połączenia odpowiednich krajowych, regionalnych i lokalnych źródeł danych i infrastruktury cyfrowej z europejskim systemem wymiany dowodów jednorazowych (OOP), ustanowionym rozporządzeniem w sprawie jednolitego portalu cyfrowego; oraz c) przeglądu i analizy systemów i danych w celu ukierunkowania digitalizacji certyfikatów i dokumentów urzędowych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Studia klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego (środek ID 16965)
            
            
               Celem inwestycji jest określenie wzoru badań klasyfikacji danych dotyczących systemów informacyjnych sektora publicznego zainstalowanych w rządowej chmurze sektora publicznego (G-Cloud), obsługiwanych przez Sekretariat Generalny ds. Systemów Informacyjnych dla Administracji Publicznej (GSISPA). Inwestycja polega na zaprojektowaniu i standaryzacji badań klasyfikacji danych dotyczących centralnych systemów informacyjnych oraz przeprowadzeniu 220 odpowiednich badań w odniesieniu do wszystkich już zainstalowanych centralnych systemów informacyjnych i aplikacji sektora publicznego. Wzór ten jest również wykorzystywany przez wszystkie przyszłe systemy informacyjne przed ich zainstalowaniem w G-Cloud. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Centrum Interoperacyjności Następnej Genecji (KED) (środek ID 16964)
            
            
               Celem inwestycji jest modernizacja Centrum Interoperacyjności Sekretariatu Generalnego ds. Systemów Informacyjnych dla Administracji Publicznej (GSISPA) w celu zapewnienia interoperacyjności międzyinstytucjonalnej i międzysystemowej z dużą dostępnością. Inwestycja obejmuje a) studium wykonalności i bezpieczeństwa b) dostarczenie i instalację wymaganych licencji na korzystanie z bazy danych i hybrydowej platformy aplikacji w chmurze, c) projektowanie i wdrażanie Centrum Interoperacyjności Next Generation Interoperability Centre (KED), d) wdrożenie nowych usług sieciowych w Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji (KED). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: E-rejestry (środek ID 16824)
            
            
               Inwestycja polega na ustanowieniu interoperacyjności i interfejsów między istniejącymi rejestrami centralnych organów administracji publicznej, a także na gromadzeniu i rozszerzaniu rejestrów, aby stopniowo doprowadzić do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania cyfrowych usług publicznych, z wykorzystaniem połączonych, aktualnych rejestrów zawierających czyste wpisy danych. W tym celu inwestycja ułatwia: 
                     gromadzenie i rozszerzanie istniejących rejestrów, w jednym z głównych źródeł, aby stopniowo doprowadzić do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania cyfrowych usług publicznych. Obejmuje to a) dane w jednym miejscu: rejestry są dostępne za pośrednictwem jednego interfejsu i mogą być przeszukiwane b) aktualne dane: wszystkie dane w rejestrach muszą być aktualne i gotowe do użycia. Każdy rejestr jest dostępny za pośrednictwem wspólnego API. c) czystych danych: przed zakończeniem projektu dane z rejestrów muszą być czyste na możliwie najwyższym poziomie, a procedury i zasady dotyczące czystych danych muszą zostać wprowadzone d) powiązane rejestry: zapewnia się interoperacyjność. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Rejestr turystyki e-MHTE (środek ID 16785)
            
            
               Inwestycja polega na stworzeniu platformy rejestru cyfrowego dla przedsiębiorstw turystycznych (e-MHTE), która ma na celu współdziałanie z innymi publicznymi rejestrami i systemami informatycznymi. Wszystkie dane i funkcje istniejącego rejestru (MΗTE) są przekazywane do nowej platformy w celu świadczenia lepszych i ulepszonych usług, wydawania nowych koncesji operacyjnych i odnawiania istniejących. Inwestycja obejmuje również cyfryzację archiwum (1 875 000 plików Wydziału Planowania Przestrzennego i Infrastruktury), w tym metatagowanie i przechowywanie. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Reforma: Wprowadzenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (środek nr 16928)
            
            
               Reforma polega na opracowaniu całościowych ram, których celem jest wprowadzenie do administracji publicznej postępu technologicznego (przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja - sztuczna inteligencja, uczenie się maszyn, technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej - DLT) do administracji publicznej w celu skutecznego gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i przechowywania danych, co ułatwi usprawnienie usług cyfrowych, odpowiednie podejmowanie decyzji oraz skuteczne funkcjonowanie i utrzymanie systemów i infrastruktury. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Inteligentne miasta (działanie ID 16854)
            
         
         
            
               Celem inwestycji jest stopniowe przekształcenie 11 greckich miast w inteligentne miasta poprzez rozwój nowej infrastruktury, platform cyfrowych i systemów informatycznych. Rozwiązania w zakresie inteligentnych miast umożliwiają miastom korzystanie z technologii, informacji i otwartych danych w celu poprawy infrastruktury miejskiej i e-usług, a także w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego kierowanego przez społeczność. Inwestycja ma również na celu wspieranie tworzenia miejskich modeli inteligentnych miast dla pozostałych gmin, zgodnie z logiką planów wdrażania. Środek składa się z dwóch podprojektów: 1) inicjatywa dotycząca inwestycji w greckie inteligentne miasta inwestujące w 11 miast, z których cztery zostały już wybrane (Ateny, Saloniki, Pireus i Trikala), a siedem kolejnych zostanie wybranych na podstawie propozycji opracowanych przez miasta. 2) mechanizm wsparcia wdrażania i monitorowania wyników inicjatywy. Podprojekt 1 wymaga od beneficjentów przygotowania szczegółowego planu realizacji wraz z dziesięcioletnią strategią i planem działania na rzecz inteligentnych miast, które są powiązane z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi celami strategicznymi. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Dostawa centralnej infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej (środek ID 16853)
            
            
               Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania kluczowych instytucji Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego, mianowicie GSISPA i IDIKA SA, poprzez wdrożenie infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze (zgodnie z ustawą 4727/2020) zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania rządowej infrastruktury i usług w chmurze (G-Cloud). Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej hybrydowej infrastruktury chmury składającej się z dwóch najemców: Jedna dla G-Cloud, a druga dla chmury H-Cloud. Każdy najemca posiada prywatny komponent chmury i publiczny komponent chmury obliczeniowej w ujednoliconym środowisku zarządzania i świadczenia usług. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Centra danych dostawcy usług przetwarzania w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w sprawie efektywności energetycznej centrów danych”. Wymóg ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, wspierając zieloną transformację i przyczyniając się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu na 2030 r. określonych w art. 2 ust. 11 zmienionego art. 10 europejskiego prawa o klimacie i zgodnie z celem neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz transformacji cyfrowej, przyczyniając się tym samym do pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, przywrócenia i promowania zrównoważonego wzrostu oraz integracji gospodarek Unii.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (środek ID 16955)
            
            
               Inwestycja polega na modernizacji infrastruktury i usług GRNET poprzez a) modernizację oprogramowania i usług przetwarzania w chmurze, skierowanych głównie do członków środowiska naukowego i akademickiego, b) rozszerzenie i modernizację krajowego systemu obliczeń wielkiej skali ARIS - faza B oraz c) leasing światłowodowej infrastruktury światłowodowej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Centra danych są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w sprawie efektywności energetycznej centrum danych”. Wymóg ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, wspierając zieloną transformację i przyczyniając się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu na 2030 r. określonych w art. 2 ust. 11 zmienionego art. 10 europejskiego prawa o klimacie i zgodnie z celem neutralności klimatycznej UE do 2050 r. oraz transformacji cyfrowej, przyczyniając się tym samym do pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, przywrócenia i promowania zrównoważonego wzrostu oraz integracji gospodarek Unii.
            
            
               Inwestycja: Wzmocnienie ciągłości działania sektora publicznego (środek ID 16287)
            
            
               Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu wszystkich wymaganych działań w celu zapewnienia ciągłości działania w całej administracji publicznej, umożliwiając tym samym pracownikom każdej agencji sektora publicznego wykonywanie pracy na odległość i w bezpieczny sposób. Obejmuje to dostarczanie niezbędnych urządzeń instytucjonalnych (Laptopów) i infrastruktury sieciowej (VPN) oraz rozwój usług w chmurze G. W ramach inwestycji należy najpierw zbadać potrzeby w całym sektorze publicznym i opracować plan ciągłości działania nie tylko dla orientacyjnej grupy urzędników publicznych, którzy mają zostać objęci w trakcie realizacji tego projektu (szacowanej na 71 500), ale również dla wszystkich urzędników publicznych (około 550 000). Zgodnie z planem ciągłości działania inwestycja zapewni spełnienie warunków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania w całej administracji publicznej. Wymogi te obejmują a) istnienie urządzenia korporacyjnego, w którym instalowane są aktualne systemy operacyjne oraz zaktualizowane programy ochrony przed wirusem; b) dostęp do połączenia internetowego za pośrednictwem dostawcy usług internetowych c) połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) za pośrednictwem sieci SYZEFXIS d) przy użyciu łącza VPN, bezpieczny dostęp do danych i aplikacji agencji publicznych, które są niezbędne pracownikowi do pracy na odległość, a jeżeli nie jest to możliwe, należy opracować alternatywne rozwiązania, e) wsparcie techniczne. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Rozbudowa Syzefksis II (środek nr 16956)
            
            
               Inwestycja polega na rozbudowie krajowej sieci sektora publicznego (SYZEFXIS II) w celu świadczenia szeregu zmodernizowanych usług telekomunikacyjnych na rzecz całego sektora instytucji rządowych i samorządowych, utworzeniu sieci sektora publicznego (rozbudowa) w celu świadczenia szeregu zmodernizowanych usług telekomunikacyjnych na rzecz instytucji rządowych i samorządowych przez trzy kolejne lata, a w szczególności zapewnieniu zasięgu około 34 000 budynków, a także usług telekomunikacji bezprzewodowej. Obejmuje on rozszerzenie istniejącej Krajowej Sieci Administracji Publicznej „SYZEFXIS”, która obecnie obejmuje jedynie 4 500 punktów obecności organów. W związku z tym wszystkie organy publiczne powinny zmodernizować usługi telekomunikacyjne wraz ze zwiększeniem prędkości dostępu do internetu, co zapewni lepsze połączenia z obywatelami. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Strategia zarządzania danymi i polityka dla sektora publicznego (działanie ID 16827)
            
            
               Reforma dotyczy a) opracowania rządowej strategii i polityki w zakresie zarządzania danymi w chmurze oraz b) ustanowienia ram, infrastruktury, zdolności i zdolności w zakresie zarządzania danymi publicznymi, polityki w zakresie otwartych i nadających się do ponownego wykorzystania danych oraz świadczenia odpowiednich usług na rzecz sektora publicznego i prywatnego. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Centralna BI - Analiza danych (środek ID 16842)
            
            
               Celem inwestycji jest umożliwienie administracji publicznej maksymalizacji wartości, jaką uzyskuje ona dzięki swoim danym dzięki wdrożeniu centralnej platformy analityki biznesowej - analizy danych. Platforma umożliwia agencjom administracji publicznej pobieranie, integrowanie i interpretowanie danych z dowolnego źródła oraz wykorzystywanie ich do analizowania informacji, które mają wpływ na ich działalność i przebieg pracy, ułatwiając tym samym podejmowanie decyzji. Należy to osiągnąć poprzez a) określenie kluczowych wskaźników efektywności, b) utworzenie słownika danych, c) stworzenie ram zarządzania danymi, d) opracowanie odpowiedniego planu architektonicznego, podejścia architektonicznego, elementów składowych i punktów integracji e) konfigurację hurtowni danych, f) integrację z zapleczem administracyjnym systemu informacyjnego, g) opracowanie wymaganych sprawozdań z wywiadu gospodarczego; analizę h) wsparcie techniczne. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Centralny System Zarządzania Dokumentami (środek ID 16738)
            
            
               Inwestycja polega na wdrożeniu centralnego systemu zarządzania dokumentami, który obejmuje gromadzenie, przechowywanie i pobieranie dokumentów papierowych i elektronicznych. System ten ułatwia interoperacyjność między organizacjami sektora publicznego oraz przyspiesza rozpatrywanie spraw obywateli i przedsiębiorstw oraz wniosków o świadczenie usług. Inwestycja obejmuje a) dostarczenie dodatkowych 20 000 zatwierdzonych zdalnych podpisów cyfrowych b) opracowanie aplikacji na potrzeby interoperacyjności, stworzenie unikalnego kodu QR lub ID, które mają być wbudowane w dokumenty c) rozwój podsystemów w celu zaspokojenia potrzeb rządu w zakresie podpisywania dokumentów z podpisami cyfrowymi, d) usługi wsparcia (w tym usługi opracowywania badań), usługi szkoleniowe i usługi helpdesk. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
            
               F.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
         
         
            
               Najwyższa inwestycja 3: Digitalizacja archiwów i powiązane usługi
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        93
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na digitalizację archiwów
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia (zamówień) obejmującego wszystkie 9 podprojektów projektu digitalizacji archiwów 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) w celu objęcia każdego z następujących 9 podprojektów, w tym wszystkich wchodzących w ich skład elementów: 
                     
                     
                        ·Podprojekt 1: Digitalizacja archiwów systemu wymiaru sprawiedliwości
                     
                     
                        ·Podprojekt 2: Digitalizacja archiwów systemu zdrowia publicznego
                     
                     
                        ·Podprojekt 3: Cyfryzacja archiwum ogólnego państwa
                     
                     
                        ·Podprojekt 4: Digitalizacja archiwów systemu imigracyjnego i azylowego
                     
                     
                        ·Podprojekt 5: Digitalizacja materiałów archiwalnych wywłaszczonych
                     
                     
                        ·Podprojekt 6: Digitalizacja archiwów agencji planowania urbanistycznego
                     
                     
                        ·Podprojekt 7A - Cyfryzacja archiwów katastru (Ktimatologio)
                     
                     
                        ·Podprojekt 7B - Udoskonalone usługi cyfrowe w katastrze
                     
                     
                        ·Podprojekt 8 - Cyfryzacja archiwów morskich
                     
                     
                        ·Podprojekt 9: Bezpieczne przechowywanie w sektorze publicznym i „główniejszym” sektorze publicznym
                     
                     
                        Specyfikacje obejmują ramy czasowe i cele oraz wyszczególniają w odniesieniu do każdego z 9 podprojektów następujące elementy: 
                     
                     
                        1. digitalizacja rejestrów fizycznych 
                     
                     
                        2: migracja rejestrów cyfrowych do istniejących systemów (w tym dossier dotyczących wymiaru sprawiedliwości w OSDDY-PP/OSDDY-DD; tytuły własności w systemie informacyjnym Krajowego Rejestru Gruntów)
                     
                     
                        3) analiza, projektowanie i wdrażanie centrów danych oraz infrastruktury zlokalizowanej w lokalnych agencjach, wraz z odpowiednim pojedynczym punktem kontaktowym (w tym centralnym repozytorium dokumentacji pacjentów; Zintegrowany system informacji geograficznej na potrzeby ujednoliconej cyfrowej mapy środków finansowych i roszczeń o wywłaszczenie; Dokument & Cyfrowy system zarządzania plikami (DMS/DAS) dla rejestrów katastralnych; instalacja oprogramowania do zarządzania archiwami).
                     
                     
                        4. usługi wsparcia (w tym nowe usługi elektroniczne związane z wyszukiwaniem i wyszukiwaniem plików dla obywateli; administracji publicznej; badacze ds. archiwów państwowych).
                     
                  
               
                     
                        94
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Digitalizacja archiwów - pierwszy etap wdrażania
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Odsetek archiwów poddanych digitalizacji, metatagowanych i przeniesionych do istniejących systemów, we wszystkich 9 podprojektach
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        30%
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie digitalizacji co najmniej 30 % wszystkich archiwów we wszystkich 9 podprojektach, obliczonej jako łączna liczba stron zdigitalizowanych.
                     
                  
               
                     
                         95
                     
                  
                  
                     
                         6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Digitalizacja archiwów - pełne wdrożenie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Odsetek archiwów poddanych digitalizacji, metatagowanych i przeniesionych do istniejących systemów we wszystkich 9 podprojektach
                     
                  
                  
                     
                        30%
                     
                  
                  
                     
                        90%
                     
                  
                  
                     
                         Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Digitalizacja co najmniej 90 % archiwów we wszystkich 9 podprojektach, obliczona na podstawie liczby stron zdigitalizowanych dla każdego podprojektu. 
                     
                  
               
            
               Najważniejsza reforma nr 5: W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów - wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        96
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (pierwszy etap)
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające uruchomienie krajowego rejestru procedur oraz zakończenie prac w ramach pierwszego etapu Krajowego Programu Uproszczenia Procesów 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie krajowego rejestru procedur („Diavlos”, zgodnie z art. 90 ustawy 4727/2020) oraz integracja z portalem gov.gr; oraz zakończenie pierwszego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 4-letnim krajowym programie uproszczenia procesów, w tym cyfryzacji procedur udzielania zamówień publicznych.
                     
                  
               
                     
                        97
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (drugi etap)
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem w ramach Krajowego Programu Uproszczenia Procesów 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie drugiego etapu prac nad uproszczeniem zgodnie z harmonogramem przewidzianym w 4-letnim krajowym programie uproszczenia procesów, w tym cyfryzacji procesów oceny skutków, zakładania przedsiębiorstw jednoosobowych, uproszczenia procedur dotyczących zdarzeń życiowych obywateli, w tym urodzenia, śmierci i rozwodu, uproszczenia procedur sądowych dotyczących prawników, orzeczeń sądowych, podpisów cyfrowych, certyfikatów wydawanych przez sądy, przedłużania licencji kierowcy i funkcjonowania
                        
                            myfoto.gov.gr
                        
                         oraz elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej (poświadczonego przez wydanie przez sąd).
                     
                  
               
                     
                        98
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16782_Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podstawa prawna wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające przyjęcie zmian regulacyjnych, w tym wszystkich powiązanych przepisów prawa pierwotnego i wtórnego dotyczących wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie zmian regulacyjnych w celu ustanowienia szerokiej podstawy prawnej dla wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi zgodnie z nowymi europejskimi ramami interoperacyjności. Sprawozdawczość Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego na temat pomyślnej realizacji planu działania na rzecz uproszczenia i poprawy procesów, usprawnienia systemów i zgodności z europejskimi strategiami i politykami.
                     
                  
               
                     
                         99
                     
                  
                  
                     
                         6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie strategii zmniejszania obciążeń administracyjnych i krajowego planu uproszczenia procesu (etap końcowy)
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające zakończenie wszystkich prac związanych z uproszczeniem i cyfryzacją w ramach 4-letniego planu działania na rzecz Krajowego Programu Uproszczenia Procesów, 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Pełne wdrożenie średnioterminowej strategii zmniejszania obciążeń administracyjnych i tworzenia usług zorientowanych na klienta w ramach administracji publicznej oraz poprawa procesów, ulepszanie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami poprzez zakończenie końcowej fazy prac w ramach 4-letniego Krajowego Programu Uproszczenia Procesów. Obejmuje to również pełne utworzenie obserwatorium monitorującego wpływ regulacji oraz Krajowego Rejestru Procedur („Diavlos”) (poświadczonego sprawozdaniem Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego).
                     
                  
               
            
               Grupa 9: Inicjatywy dotyczące udoskonalonych, zorientowanych na klienta i bezpiecznych usług cyfrowych z wykorzystaniem interoperacyjnych systemów informatycznych i polityki w zakresie otwartych danych
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●
                     Zarządzanie relacjami z klientami w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (ID: 16810)
            
            
               ●
                     Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej (ID: 16780)
            
            
               ●
                     Nowy system zamówień publicznych (ID: 16736)
            
            
               ●
                     Transformacja cyfrowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych (ID: 16742)
            
            
               ●
                     Programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla osób poborowych (ID: 16826)
            
            
               ●
                     Transformacja cyfrowa greckiej Krajowej Organizacji Turystyki (ID: 16791)
            
            
               ●
                     Strategia i polityka w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego & ustanowienie krajowego centrum operacyjnego ds. cyberbezpieczeństwa (ID: 16823)
            
            
               ●
                     Interoperacyjność i rozwój usług sieciowych (ID: 16779)
            
            
               ●
                     Studia klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego (ID: 16965)
            
            
               ●
                     Centrum Interoperacyjności Następnej Pokolenie (KED) (ID: 16964)
            
            
               ●
                     E-rejestry (ID: 16824)
            
            
               ●
                     Świadczenie zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej G-Cloud (ID: 16823)
            
         
         
            
               ●
                     E-MHTE Rejestr Turystyki (ID: 16785)
            
            
               ●
                     Centralny System Zarządzania Dokumentami (ID: 16738)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe  (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe  (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16779 Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych. 
                     
                     
                        Ministerstwo/Sekretariat Generalny Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego/Information Society SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP.     Po wyborze odpowiedniego wykonawcy Ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zlecenia.
                     
                  
               
                     
                        101
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych 
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ministerstwo/Sekretariat Generalny Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego/Information Society SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP. 
                     
                     
                          Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        102
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16780_dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej. 
                     
                     
                        Ministerstwo/Sekretariat Generalny Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego/Information Society SA zapewnia, że wszystkie przedłożone wnioski są rozpatrywane i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP.    Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        103
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16736_Nowy system zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień w ramach nowego systemu zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na nowy system zamówień publicznych w ramach projektu. Ministerstwo/Sekretariat Generalny Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego/Information Society SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RfP.     Po wyborze odpowiedniego wykonawcy organ odpowiedzialny przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zlecenia.
                     
                  
               
                     
                        104
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16823_Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego dla sektora publicznego & zaawansowane usługi bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na strategię bezpieczeństwa cybernetycznego
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na strategię i politykę w zakresie cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego & zaawansowane usługi w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do krajowej infrastruktury krytycznej. Po wyborze odpowiedniego konsultanta zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        105
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16826_Cyfrowe programy podnoszenia umiejętności poborowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborów
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                         Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborów. Ministerstwo rozpatruje wszystkie złożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP.     Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        106
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16742_Cyfrowa transformacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo rozpatruje wszystkie złożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP.     Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        107
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16824_ERegistries
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na e-rejestry
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na projekt E-Registries. Ministerstwo/Sekretariat Generalny Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego/Information Society SA bada wszystkie przedłożone wnioski i potwierdza, czy wnioski właściwie odpowiadają wymaganiom RFP.   Po wyborze odpowiedniego partnera zewnętrznego ministerstwo przystępuje do udzielenia zamówienia, w którym określa się obowiązki, role i obowiązki obu stron zaangażowanych.
                     
                  
               
                     
                        108
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16779 Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie projektu dotyczącego interoperacyjności systemów i ukończenia tworzenia otwartych danych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu: Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych.
                     
                     
                        Odpowiednia infrastruktura i systemy są oceniane pod kątem nowych funkcji. Akceptacja/wyniki (naprężenia itp.)/obniżenie poziomu ochrony.     Ponadto ocena obejmuje docelowy poziom otwartych danych. (Wdrożenie greckiego rejestru metadanych (zgodnie z rejestrem interoperacyjności) oraz centralnego głównego portalu usług rejestru, który będzie centralnym punktem dostępu do głównych rejestrów danego kraju).
                     
                  
               
                     
                        109
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pełnym cyklem życia relacji administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu: System zarządzania relacjami z klientami dla sektora instytucji rządowych i samorządowych, umożliwiający zarządzanie interakcjami administracji publicznej z obywatelami i przedsiębiorstwami.
                     
                  
               
                     
                        110
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16780_dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu One-Stop Shops
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie dalszej modernizacji punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu: Dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej, w tym dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej dzięki zakupowi 6 000 komputerów/drukarek/tabletów wykorzystywanych w procesie podpisu elektronicznego, 200 systemów zarządzania kolejkami i inteligentnego powiadamiania, 1 000 terminali informacji zwrotnej, platforma oceny i aplikacja mobilna i ich wykorzystanie.
                     
                  
               
                     
                        111
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16965_Badania Klasyfikacji Danych Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie badań klasyfikacji danych projektu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie projektu. Badania klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu: Analizy klasyfikacji danych dla systemów informacyjnych sektora publicznego, zawierające 220 badań klasyfikacji danych. 
                     
                  
               
                     
                        112
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16823_Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego dla sektora publicznego & zaawansowane usługi bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu strategii bezpieczeństwa cybernetycznego
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego w sprawie dokumentowania realizacji nowej strategii i polityki bezpieczeństwa cybernetycznego w administracji publicznej oraz zawartych w niej projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Nowa strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego w administracji publicznej”, wdrażającego zmiany w zakresie procesów i procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz utworzenia i uruchomienia Krajowego Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa (SOC) zgodnie z nową strategią.
                     
                  
               
                     
                        113
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16738_ Centralny System Zarządzania Dokumentami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu centralnego systemu zarządzania dokumentami 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące ukończenie centralnego systemu zarządzania dokumentami
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie centralnego systemu zarządzania dokumentami, w tym uruchomienie 130 000 zdalnych podpisów cyfrowych, wspartych aplikacjami i działem pomocy technicznej.
                     
                  
               
                     
                        114
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16742_Cyfrowa transformacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentujące zakończenie wszystkich podprojektów projektu „Cyfryzacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym (1) system wsparcia planowania strategicznego i operacyjnego, (2) digitalizacja Archiwów Dyplomatycznych i Historycznych, (3) Globalna Platforma Cyfrowego Centrum Informacji Cyfrowej oraz (4) modernizacja kryptoinformatyki i amunicji; infrastruktura bezpieczeństwa telekomunikacyjnego.
                     
                  
               
                     
                        115
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16791_Cyfrowa transformacja greckiej Krajowej Organizacji Turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie cyfryzacji greckiej Krajowej Organizacji Turystyki 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie greckiej Krajowej Organizacji Turystyki dokumentujące zakończenie projektu „Transformacja cyfrowa greckiej krajowej organizacji turystycznej”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej greckiej Krajowej Organizacji Turystyki, w tym stworzenie (1) cyfrowej mapy turystycznej, (2) cyfrowego repozytorium dóbr kultury Grecji oraz (3) nowego systemu informacji turystycznej.
                     
                  
               
                     
                        116
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16964_Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji (KED)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie projektu „Centrum Interoperacyjności nowej generacji”.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji (KED), w tym ukończenie studium wykonalności i bezpieczeństwa, utworzenie Centrum i wdrożenie odpowiednich usług sieciowych.
                     
                  
               
                     
                        117
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16785_rejestr turystyki e-MHTE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie cyfrowego rejestru turystyki 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Turystyki dokumentujące uruchomienie nowej platformy e-MHTE
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie platformy rejestru turystyki „e-MHTE”.
                     
                  
               
                     
                        118
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16826_Cyfrowe programy podnoszenia umiejętności poborowych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba przeszkolonych osób poborowych
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        150 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja programu „Usprawnianie umiejętności cyfrowych” dla poborów, w ramach którego przeszkolono 150 000 osób poborowych. 
                     
                  
               
                     
                        119
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16736_Nowy system zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie tworzenia nowego systemu zamówień publicznych 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące realizację projektu „Nowy system zamówień publicznych”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad nowym systemem zamówień publicznych, w tym: 1) modernizacja wersji systemów operacyjnych i włączenie nowego systemu do obecnych systemów, 2) dostępność nowych funkcji systemu i sprawozdań systemowych, 3) zakończenie przeprojektowania krajowego systemu elektronicznych zamówień publicznych oraz centralnego elektronicznego rejestru zamówień publicznych (KIMDIS), 4) dostępność usług interoperacyjności z gov.gr; oraz uruchomienie (5) mechanizmu szyfrowania danych, (6) wirtualnego asystenta, (7) systemu elektronicznej archiwizacji, (8) nowego systemu scentralizowanego organu ds. zamówień publicznych w dziedzinie zdrowia (EKAPY) i (9) systemu modelowania informacji o budynku (BIM).
                     
                  
               
                     
                        120
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16824_ERegistries
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu ERegistries 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące wdrożenie e-rejestrów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie rejestrów elektronicznych, w tym ich interoperacyjności i interfejsów z istniejącymi rejestrami w administracji publicznej.
                     
                  
               
            
               Grupa 10: Inicjatywy związane z wprowadzaniem nowych technologii do transformacji cyfrowej i modernizacji administracji publicznej
            
            
               ●Wprowadzenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów (ID: 16928)
            
            
               ●Inteligentne miasta (ID: 16854)
            
            
               ●Dostawa centralnej infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej (ID: 16853)
            
            
               ●Modernizacja infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) (ID: 16955)
            
            
               ●Poprawa ciągłości działania sektora publicznego (ID: 16287)
            
            
               ●Rozbudowa Syzefksis II (ID: 16956)
            
            
               ●Strategia zarządzania danymi iampanie; polityka dla sektora publicznego (ID: 16827)
            
            
               ●Centralna BI - analiza danych (ID: 16842)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe  (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe  (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        121
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16842_Centralny BI - Analiza danych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia Central Business Intelligence (BI) 
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego udziela zamówienia na centralny BI - dane. Analityka, która obejmuje:
                     
                     
                        a)
                              Opracowanie i zatwierdzenie ram zarządzania danymi, słownik danych i identyfikacja kluczowych wskaźników efektywności
                     
                     
                        b)
                              Identyfikacja kluczowych wskaźników skuteczności działania
                     
                     
                        c)
                              Słownik danych
                     
                     
                        d)
                              Ramy zarządzania danymi
                     
                     
                        e)
                              Opracowanie podejścia architektonicznego i pamięć architektonicznych; punkty integracji
                     
                     
                        f)
                              Konfiguracja hurtowni danych
                     
                     
                        g)
                              Integracja z systemami informacyjnymi zaplecza biurowego
                     
                     
                        h)
                              Opracowanie raportów BI & Analiza
                     
                     
                        i)
                              Wspieranie funkcjonowania ekosystemu BI przez okres 3 lat
                     
                     
                        j)
                              Licencja na opłaty dla 200 użytkowników z uprawnieniami superadministratywnymi i 200 TB przechowywania.
                     
                  
               
                     
                        122
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16853 Dostarczanie centralnej infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie centralnej infrastruktury i usługi obliczeniowej w chmurze
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie tworzenia wszystkich elementów projektu oraz parametryzowanie infrastruktury centralnej infrastruktury chmury obliczeniowej i projektu usług w chmurze.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Pełne zakończenie tworzenia wszystkich elementów projektu i parametryzowanie infrastruktury centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze. Wprowadzenie i uruchomienie centralnej infrastruktury i usług przetwarzania w chmurze. Nowa zainstalowana infrastruktura obejmuje wirtualne maszyny i odpowiadające im wirtualne sieci (infrastruktura jako usługa), platformę jako usługę, trzy krańcowe układy obliczeniowe, trzy specjalne interfejsy szybkich światłowodów oraz usługi szkoleniowe i pomocnicze dla całego projektu.
                     
                     
                        Centra danych dostawcy usług przetwarzania w chmurze są zobowiązane do przestrzegania „Europejskiego kodeksu postępowania w sprawie efektywności energetycznej centrów danych”.
                     
                  
               
                     
                        123
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16854_Inteligentne miasta
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Pełna realizacja projektów dotyczących inteligentnych miast
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba miast, które wdrożyły infrastrukturę, platformy i systemy wspierające ich transformację w inteligentne miasta 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        11
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Realizacja projektów mających na celu ułatwienie przekształcenia 11 greckich miast w inteligentne miasta poprzez inwestycje w inteligentne, zrównoważone miasta i infrastrukturę & systemy na rzecz zrównoważonego rozwoju iamp; ekologiczna przyszłość miast. Takie inwestycje obejmują: a) Dostępność i wykorzystanie otwartych danych, które przyczynią się do rozwoju rynku innowacyjnych rozwiązań i produktów dla inteligentnych miast (takich jak aplikacje internetu rzeczy, duże zbiory danych i chmura obliczeniowa); b) wykorzystanie istniejących sieci stacjonarnych i bezprzewodowych; c) aktywizacja środowiska naukowego i akademickiego na potrzeby organizacji uzupełniających innowacyjnych działań; d) platformy, które przyczyniają się do tworzenia otwartych szeregów czasowych danych miejskich, oraz e) tworzenie cyfrowego bliźniaka, a także inne rozwiązania i usługi ukierunkowane na obywateli, które obejmują podejście oparte na uczestnictwie. 
                     
                  
               
                     
                        124
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16928_Włączenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad nowymi technologiami dla administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego podsumowujące, w jaki sposób zaspokojono potrzeby i luki w rozwiązaniach technologicznych w administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie nowych technologii i narzędzi w celu ułatwienia transformacji cyfrowej i modernizacji administracji publicznej, obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia wartości oferowanych usług publicznych. 
                     
                  
               
                     
                        125
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16955_modernizacja infrastruktury i usług w chmurze obliczeniowej w ramach krajowych infrastruktur badawczych i technologicznych (GRNET)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie GRNET 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe zamykające pełną realizację wszystkich podprojektów dotyczących modernizacji infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET) przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie modernizacji infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej w ramach krajowej infrastruktury badawczej i technologicznej (GRNET).
                     
                     
                     
                        Dostawa superkomputera/zastąpienie części istniejącego systemu krajowego
                     
                     
                        Modernizacja/modyfikacje centrum danych w celu wsparcia nowego superkomputera
                     
                     
                        Instalacja oprogramowania, konfiguracja, migracja, pilotaż, kontrola i ocena działania sprzętu.
                     
                  
               
                     
                        126
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16287_Zwiększenie ciągłości działania sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie ciągłości działania sektora publicznego 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujące zakończenie projektu ciągłości działania sektora publicznego, w tym dostawę 71500 laptopów dla przedsiębiorstw.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu zwiększenia ciągłości działania sektora publicznego, w tym sfinalizowanie planu ciągłości działania i dostarczenie laptopów dla przedsiębiorstw.
                     
                  
               
                     
                        127
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16956_rozbudowa Syzefksis II
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy Syzefksis II
                     
                  
                  
                     
                        Dokument podsumowujący weryfikację wdrożenia nowej infrastruktury, rejestru podmiotów sieci sektora publicznego, systemu zarządzania bezpieczeństwem, badania, mechanizmu monitorowania, dostaw sprzętu w ramach rozbudowy Syzefksis II przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie rozbudowy Syzefksis II. 
                     
                     
                     
                        Program realizacji obejmuje następujące podprojekty:
                     
                     
                        - Modernizacja połączeń międzysystemowych sieci sektora publicznego 
                     
                     
                        - Podłączenie/odłączenie/przeniesienie/łączenie i modernizacja usług świadczonych przez podmioty 
                     
                     
                        - Wsparcie/utrzymanie rejestru podmiotów należących do sieci sektora publicznego (badanie terenowe) 
                     
                     
                        - Działania informacyjne i promocyjne sieci sektora publicznego (zakończenie do 3. kwartału 2024 r.)
                     
                     
                        - Inspektor bezpieczeństwa i system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SIS) sieci sektora publicznego
                     
                     
                        - Monitorowanie, kontrola jakości, wsparcie i pomoc we wdrażaniu po ostatecznym przyjęciu ustrukturyzowanych systemów kablowych sieci sektora publicznego 
                     
                     
                        - Wspieranie i monitorowanie badania terenowego και faz wdrażania SYZEFXIS II. 
                     
                     
                        - Dostawy urządzeń do przerwania dostaw energii elektrycznej do wybranych podmiotów sektora publicznego - sieci sektora publicznego. 
                     
                     
                        - Usługi projektowania sieci sektora publicznego nowej generacji (PSN Next Gen) - modernizacja infrastruktury sieci szkół Panhellenic (SchoolNet). 
                     
                  
               
                     
                        128
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16827_Strategia zarządzania danymi i polityka dla sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie strategii zarządzania danymi
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe ministerstwa zarządzania cyfrowego podsumowujące, w jaki sposób strategia zarządzania danymi i strategie polityczne dla sektora publicznego doprowadziły do opracowania rządowej strategii zarządzania danymi w chmurze i ekosystemu otwartych i możliwych do ponownego wykorzystania danych w sektorze publicznym i prywatnym. 
                     
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie strategii zarządzania danymi projektowymi i polityka dla sektora publicznego 
                     
                     
                        W ramach projektu: opracowanie rządowej strategii i polityki w zakresie zarządzania danymi w chmurze oraz b) ustanowienie ram, infrastruktury, zdolności i zdolności w zakresie zarządzania danymi publicznymi, polityki w zakresie otwartych i nadających się do ponownego wykorzystania danych oraz świadczenie odpowiednich usług na rzecz sektora publicznego i prywatnego.
                     
                  
               
                     
                        129
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16842_Centralny BI - Analiza danych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie centralnego BI
                     
                  
                  
                     
                         Sprawozdanie z projektu sporządzone przez Ministerstwo Zarządzania Cyfrowego, w którym opisano, w jaki sposób centralny projekt BI stworzył centralną platformę wywiadu gospodarczego i analityki danych oraz w jaki sposób jest ona wykorzystywana przez administrację publiczną. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następującego projektu: Centralna BI - analiza danych.
                     
                     
                     
                        Wdrożenie jednego rozwiązania „National Dashboard” w zakresie wywiadu gospodarczego oraz ocena jego wyników.
                     
                     
                        W ramach projektu:
                     
                     
                        wdrożenie centralnej platformy analityki biznesowej - baza danych, która umożliwia agencjom administracji publicznej pobieranie, integrowanie i interpretowanie danych z dowolnego źródła oraz wykorzystywanie ich do analizowania informacji, które mają wpływ na ich operacje i procesy pracy, a także ułatwianie strategii i podejmowania decyzji.
                     
                     
                  
               
               G. KOMPONENT 2.3: CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
            
            
               Ten element odbudowy i odporności Grecji dotyczy zapewnienia kapitału greckim małym i średnim przedsiębiorstwom w celu finansowania inwestycji w technologie cyfrowe i zakupu powiązanych usług. Jego celem jest rozwiązanie problemu niskiego poziomu dojrzałości cyfrowej wśród nich, w tym z powodu niskich umiejętności cyfrowych, przy jednoczesnym wspieraniu wydajności i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednocześnie oczekuje się, że pomogą one tym przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do nowych wyzwań i wykorzystaniu pojawiających się tendencji biznesowych. W szczególności komponent ten przewiduje utworzenie jednolitego rynku cyfrowego, do którego mają dostęp zarówno dostawcy tych produktów, jak i dostawcy tych usług. Promowanie korzystania z płatności elektronicznych i sprzedaży elektronicznej, modernizacja kas rejestrujących i ekosystemów POS oraz tworzenie przemysłowych platform danych to główne cele tego komponentu. Ponadto komponent ten oferuje zachęty podatkowe, które pomagają stworzyć cyfrowy ekosystem biznesowy sprzyjający transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidziano również centralny mechanizm wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiający świadczenie programów szkoleniowych i uświadamiających, tak aby mogły one jak najlepiej wykorzystać narzędzia i usługi oferowane za pośrednictwem rynku cyfrowego. 
            
            
               Oczekuje się, że środki te będą stanowić odpowiedź na transformację cyfrową i wynikające z niej wyzwania, ponieważ oczekuje się, że przyczynią się one do upowszechnienia technologii cyfrowych i podnoszenia umiejętności cyfrowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Grecji. Ponadto oczekuje się, że środki te ułatwią inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy poprzez dalsze pobudzanie inwestycji prywatnych, a tym samym pomogą w realizacji zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie 3 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               G.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego i wprowadzenie zachęt podatkowych na rzecz ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP (środek ID 16973)
            
            
               Reforma ma na celu stworzenie cyfrowego ekosystemu biznesowego, który wspiera transformację cyfrową MŚP. Składa się on w szczególności z: a) utworzenie rynku cyfrowego w celu dostarczania i nabywania zaawansowanych usług i narzędzi cyfrowych dostosowanych do transformacji cyfrowej MŚP oraz zwiększanie świadomości cyfrowej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, b) bezpośrednie zachęcanie do inwestowania w nowoczesne technologie cyfrowe, stosowanie zachęt podatkowych dotyczących aktywów materialnych i niematerialnych w celu zmiany otoczenia biznesowego oraz (c) modernizacja kas rejestrujących i ekosystemów punktów sprzedaży. Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności dotyczące zachęt podatkowych wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  9
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  10
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  11
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  12
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Kryteria kwalifikowalności wymagają dodatkowo wyboru wyłącznie działań, które są zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
         
         
            
               Kryteria wyboru/kwalifikowalności są również ukierunkowane na zachęcanie do inwestycji w transformację cyfrową, a mianowicie na nabywanie produktów i usług związanych z aplikacjami płatności elektronicznych, e-sprzedaży i fakturowania elektronicznego, narzędziami do reklamy cyfrowej, systemami telepracy, analityką biznesową, cyfrowym podnoszeniem umiejętności, usługami zapasowymi i usługami przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, zintegrowanymi rozwiązaniami w zakresie usług bezstykowych, systemami cyberbezpieczeństwa, infrastrukturą i usługami w chmurze, szablonami platform danych przemysłowych i oprogramowaniem, rejestrami środków pieniężnych i rejestrami środków pieniężnych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa MŚP (środek ID 16706)
            
            
               Inwestycja dotyczy opracowania i udostępnienia odpowiednich narzędzi cyfrowych (produktów i usług) greckim MŚP w obszarach: a) płatności elektronicznych i sprzedaży, b) platform danych przemysłowych oraz c) kas rejestrujących i modernizacji ekosystemu POS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ustanowienie centralnego mechanizmu wsparcia dla MŚP ułatwiającego zapewnianie szkoleń i programów podnoszenia świadomości, tak aby mogły one w jak największym stopniu wykorzystać narzędzia i usługi oferowane za pośrednictwem rynku cyfrowego, a w ostatecznym rozrachunku mieć na celu wspieranie transformacji cyfrowej greckich MŚP, a także zwiększenie przejrzystości i zdrowej konkurencji poprzez Next-Gen POS i kasy rejestrujące. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  13
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  14
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  15
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  16
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Kryteria wyboru/kwalifikowalności są również ukierunkowane na następujące technologie i usługi, a mianowicie na aplikacje w zakresie płatności elektronicznych, e-sprzedaży i fakturowania elektronicznego, narzędzia do reklamy cyfrowej, systemy telepracy, analizy biznesowe, podnoszenie umiejętności cyfrowych, usługi tworzenia kopii zapasowych i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług bezstykowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi w chmurze, szablony i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry środków pieniężnych i modernizację ekosystemu POS. 
            
            
            
               G.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Najwyższa inwestycja 4: Transformacja cyfrowa MŚP
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        130
                     
                  
                  
                     
                        7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16706_Digital Transformacja MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                         Transformacja cyfrowa MŚP - zaproszenia do składania wniosków
                     
                  
                  
                     
                        Opublikowane zaproszenie do składania wniosków
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków o finansowanie systemu bonów na cyfrową transformację przedsiębiorstw (podprojekty 1), platform danych przemysłowych i przestrzeni danych (podprojekty 2) oraz rejestrów środków pieniężnych i modernizacji ekosystemu POS (podprojekty 4), wraz z zakresem wymagań, w tym kryteriami kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. 
                     
                     
                     
                        Inwestycje są ukierunkowane na technologie i usługi wspierające cyfryzację małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie na aplikacje w zakresie płatności elektronicznych, e-sprzedaży i fakturowania elektronicznego, narzędzia do reklamy cyfrowej, systemy telepracy, analitykę biznesową, podnoszenie umiejętności cyfrowych, usługi wspomagania i przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencję, internet rzeczy, dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie usług bezkontaktowych, systemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę i usługi w chmurze, szablony i oprogramowanie platform danych przemysłowych, rejestry środków pieniężnych oraz modernizację ekosystemu POS. 
                     
                  
               
                     
                        131
                     
                  
                  
                     
                        7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16706_Digital Transformacja MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa MŚP - dostarczanie produktów i usług
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego potwierdzające pełną realizację wszystkich 4 podprojektów, w tym następujących celów: 100 000 MŚP otrzymujących wsparcie w postaci bonu digitalizacyjnego (podprojekt 1), 1000 MŚP otrzymujących wsparcie w ramach systemu bonów wyłącznie w procesie przechodzenia na chmurę obliczeniową (podprojekt 2); ustanowienie 4 sztandarowych platform danych przemysłowych oraz centrum MŚP Gaia X (podprojekt 3). Podprojekt 4 zakończył się modernizacją 500 000 kas rejestrujących i wymianą 100 000 systemów POS. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wybór beneficjentów oraz dostawa sprzętu i usług dla MŚP w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków, zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. W szczególności należy osiągnąć następujące cele: 
                     
                     
                        - W ramach podprojektu 1: 100 000 MŚP otrzymało wsparcie na cyfryzację finansowane w ramach systemu bonów;
                     
                     
                        - W ramach podprojektu 2: ukończono budowę infrastruktury chmury, 1 000 MŚP otrzymało wsparcie finansowe w ramach systemu bonów w procesie przechodzenia wyłącznie na chmurę obliczeniową, udostępniono szablon platform danych przemysłowych (IDP) i utworzono greckie centrum MŚP Gaia-X oraz utworzono 4 sztandarowe IDPs;
                     
                     
                        - W ramach podprojektu 4: 500 000 kas rejestrujących zmodernizowanych lub zastąpionych roztworami komputerowymi, zastąpionych 100 000 starych systemów POS
                     
                     
                        (zapewnić certyfikację od beneficjentów w zakresie integracji nowej technologii/produktu/dowód zapłaty w celu poświadczenia zakupu produktów i usług).
                     
                  
               
                     
                         132
                     
                  
                  
                     
                         7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16973_Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego i wprowadzenie zachęt podatkowych na rzecz ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa MŚP - reforma legislacyjna w celu zachęcenia do stosowania technologii
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i aktów wtórnych rządu jako istotnych dla wprowadzenia zachęt podatkowych dla inwestycji cyfrowych oraz sprawozdań Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego dokumentujących utworzenie cyfrowego ekosystemu biznesowego. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                         Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Określenie i wdrożenie działań na rzecz ustanowienia cyfrowego ekosystemu biznesowego sprzyjającego transformacji cyfrowej MŚP, w szczególności poprzez: a) tworzenie infrastruktury cyfrowej poprzez finansowanie podaży i wdrażania narzędzi i procesów cyfrowych, a także podnoszenie świadomości cyfrowej wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz b) bezpośrednie zachęcanie do inwestowania w transformację cyfrową przy wykorzystaniu superrozliczeń inwestycji w aktywa materialne i niematerialne w celu zmiany otoczenia biznesowego i zwiększenia inwestycji w nowoczesne technologie cyfrowe.
                     
                     
                     
                        Przepisy dotyczące zachęt podatkowych w celu wsparcia ekologizacji gospodarki, energii i transformacji cyfrowej muszą być zgodne z kryteriami kwalifikowalności, które gwarantują, że wybrane projekty są zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                     
                     
                        Inwestycje są ukierunkowane na zachęcanie do inwestycji w transformację cyfrową, a mianowicie na nabywanie produktów i usług związanych z aplikacjami w zakresie płatności elektronicznych, e-sprzedaży i fakturowania elektronicznego, narzędziami do reklamy cyfrowej, systemami telepracy, analityką biznesową, podnoszeniem umiejętności cyfrowych, usługami tworzenia kopii zapasowych i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej, sztuczną inteligencją, internetem rzeczy, zintegrowanymi rozwiązaniami w zakresie usług bezkontaktowych, systemami cyberbezpieczeństwa, infrastrukturą i usługami w chmurze, szablonami platform danych przemysłowych i oprogramowaniem, rejestrami środków pieniężnych i unowocześnieniem ekosystemu.
                     
                  
               
               H. KOMPONENT 3.1: WSPIERANIE TWORZENIA MIEJSC PRACY I UCZESTNICTWA W RYNKU PRACY
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu przeprojektowanie i wzmocnienie aktywnej polityki rynku pracy, poprawę efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz zapewnienie skutecznej siatki bezpieczeństwa chroniącej przed bezrobociem, przy jednoczesnym wzmocnieniu zachęt do powrotu na rynek pracy. Większość środków w ramach komponentu koncentruje się na aktywnej polityce rynku pracy, w tym na programach aktywizacji, które dotują zatrudnienie w sektorze prywatnym i promują podnoszenie i zmianę kwalifikacji siły roboczej, a także na inwestycje mające na celu zwiększenie zdolności publicznych służb zatrudnienia (OAED) dzięki lepszej cyfryzacji i usług doradczych. W ramach reformy pasywnej polityki rynku pracy plan ma na celu poprawę zasięgu i dystrybucji świadczeń dla bezrobotnych, wzmocnienie siatki bezpieczeństwa socjalnego, promowanie uczestnictwa w rynku pracy, w tym wśród słabszych grup społecznych, oraz poprawę efektywności i skuteczności systemu ochrony socjalnej. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi zapewnienia skutecznego wsparcia aktywizacji na rynku pracy, inwestowania w umiejętności i szanse na zatrudnienie oraz poprawy cyfryzacji administracji publicznej (zalecenia dla poszczególnych krajów nr 2 i 3 2020 oraz zalecenie 2 2019 dla poszczególnych krajów). Ponadto, koncentrując się m.in. na promowaniu umiejętności i zatrudnienia w sektorze cyfrowym i sektorze ekologicznym, komponent ten wspiera transformację cyfrową i ekologiczną. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy (środek ID: 16744)
            
            
               Reforma wiąże się z wejściem w życie kompleksowego prawa pracy, które usprawni kluczowe aspekty rynku pracy w celu poprawy jego funkcjonowania. Reforma ma w szczególności na celu unowocześnienie a) prawa pracy indywidualnego, b) prawa pracy zbiorowej i prawa związków zawodowych, c) systemu informatycznego ERGANI stosowanego przez Ministerstwo Pracy do monitorowania rynku pracy oraz wykrywania pracy niezgłoszonej i pracy nierejestrowanej, a także d) ram dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Nadrzędnymi celami reformy są: zwiększanie liczby miejsc pracy i konkurencyjności, zwalczanie pracy nierejestrowanej i pracy nierejestrowanej, poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz niwelowanie różnic w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2021 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa systemów pracy (identyfikator środka: 16750)
            
            
               Inwestycje koncentrują się na modernizacji zdolności administracji publicznej do oferowania lepszych i szybszych usług pracownikom i pracodawcom w celu ograniczenia biurokracji, poprawy skuteczności mechanizmów monitorowania rynku pracy, ograniczenia pracy nierejestrowanej i nierejestrowanej oraz uzyskiwania aktualnych i dokładnych danych. W szczególności inwestycja polega na modernizacji infrastruktury cyfrowej e-EFKA (Zjednoczony Fundusz Zabezpieczenia Społecznego), w tym systemu Digital Pension Award (ATLAS), oraz na połączeniu różnych systemów informatycznych (ERGANI, EFKA i SEPE) w ramach jednego systemu (ARIADNE). Ponadto inwestycja obejmuje utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (HERIDANOS). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Reforma aktywnej polityki rynku pracy (środek ID: 16747)
            
            
               Reforma aktywnej polityki rynku pracy ma na celu maksymalizację ich skuteczności poprzez przeprojektowanie i wzmocnienie programów subsydiowania wynagrodzeń oraz stopniowe przejście na nowy model realizacji aktywnej polityki rynku pracy. Reformie towarzyszą znaczne inwestycje. Obejmują one w szczególności: a) pięć ukierunkowanych programów krótkoterminowych dotujących zatrudnienie w sektorze prywatnym dla 52 000 bezrobotnych (w tym program łączący szkolenia i wsparcie zatrudnienia), b) wdrożenie nowego pilotażowego modelu realizacji otwartych ram dla aktywnej polityki rynku pracy na dodatkowych trzech obszarach geograficznych (w których uczestnikom oferuje się 22 500 programów szkoleniowych, 15 000 dotacji na zatrudnienie i 852 dopłaty do przedsiębiorczości), c) tymczasowe wzmocnienie personelu doradczego publicznych służb zatrudnienia (600 dodatkowych doradców przez 4 lata) oraz d) Specjalna część przydzielonych dotacji przyczyni się do rozwoju ekologicznych umiejętności i miejsc pracy w zielonej gospodarce. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przejścia do zatrudnienia (identyfikator środka: 16746)
            
         
         
            
               Reforma obejmuje dwa projekty pilotażowe mające na celu reformę systemu ubezpieczenia od utraty pracy. Projekty te przetestują skutki dla rynku pracy: a) zwiększenia poziomu i zakresu zasiłku dla osób długotrwale bezrobotnych oraz b) indeksacji standardowego zasiłku dla bezrobotnych do ostatniego poziomu wynagrodzenia netto. Ponadto plan obejmuje reformy bezkosztowe mające na celu: a) dalszą poprawę ram wzajemnych zobowiązań, które mają obecnie zastosowanie między publicznymi służbami zatrudnienia a osobami poszukującymi pracy; b) konsolidację i usprawnienie świadczeń dla bezrobotnych i zasiłków w celu poprawy efektywności wydatków publicznych; oraz c) usunięcie czynników zniechęcających bezrobotnych do podnoszenia/przekwalifikowywania się poprzez zachowanie ich uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych podczas udziału w szkoleniach. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Inwestycja: Restrukturyzacja i restrukturyzacja lokalnych publicznych służb zatrudnienia OAED (KPA2) (kod identyfikacyjny środka: 16941)
            
            
               Celem inwestycji jest reforma greckiej publicznej służby zatrudnienia (OAED) w celu poprawy jakości jej usług, a także ogólnej zdolności i skuteczności. Inwestycja obejmuje a) reformę organizacyjną publicznych służb zatrudnienia (OAED), aktualizację modelu zarządzania oraz ustanowienie nowego schematu organizacyjnego i systemu zarządzania finansowego; b) przeprojektowanie i renowacja 118 lokalnych oddziałów OAED w celu promowania zatrudnienia (KPA2), z nowym naciskiem na dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi dopasowujące, lepsze doradztwo i działania informacyjne; c) nowej strategii komunikacyjnej OAED; d) poprawę mechanizmów kontroli jakości obsługi klienta poprzez pomiar i monitorowanie aspektów skuteczności, wydajności, wydajności i zadowolenia klientów; e) wdrożenie nowych form usług profilowania i doradztwa. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa publicznych służb zatrudnienia (OAED) (numer identyfikacyjny środka: 16942)
            
            
               Inwestycja koncentruje się na transformacji cyfrowej publicznych służb zatrudnienia (OAED) w celu zwiększenia skuteczności oferowanych usług. W szczególności inwestycja przewiduje digitalizację archiwów OAED, zakup przez OAED szeregu nowych systemów informatycznych, zarówno aplikacji internetowych, jak i rodzimych, oraz przeprojektowanie niektórych obecnych systemów operacyjnych. Inwestycja obejmuje również a) rozwój usług cyfrowych (za pośrednictwem OAEDapp), które umożliwią OAED świadczenie usług elektronicznych osobom bezrobotnym i firmom za pośrednictwem telefonów komórkowych i tabletów, oraz b) wysoce zaawansowane nowoczesne narzędzie dopasowywania, aby pomóc OAED zoptymalizować proces kojarzenia podaży i popytu na pracę. Powyższe inwestycje doprowadzą do lepszego zarządzania danymi i lepszego systemu podejmowania decyzji, maksymalizacji zasobów i większego zadowolenia klientów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
            
               H.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
               Najważniejsza reforma nr 6: Modernizacja i uproszczenie prawa pracy oraz cyfrowa transformacja systemów pracy
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        133
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pracy
                     
                  
                  
                     
                        Przepis prawa wskazujący na wejście w życie — 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o pracy, która ma zmodernizować a) ustawę o indywidualnej pracy, b) ustawę o pracy zbiorowej i prawo o związkach zawodowych, c) system informatyczny ERGANI w Ministerstwie Pracy wykorzystywany do monitorowania rynku pracy oraz wykrywania pracy niezgłoszonej i pracy nierejestrowanej, oraz d) ramy dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
                     
                  
               
                     
                        134
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na systemy informatyczne do pracy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie procedury udzielania zamówień na następujące projekty:
                     
                     
                        - Jednolity system informatyczny do monitorowania rynku pracy (ARIADNE)
                     
                     
                        - Bezpieczeństwo i higiena pracy (HERIDANOS)
                     
                     
                        - Proces ustalania ustawowej płacy minimalnej
                     
                     
                        - Cyfryzacja historii ubezpieczenia w ramach jednolitego funduszu emerytalnego (e-EFKA) 
                     
                     
                        - Nowy zintegrowany system informacyjny dla e-EFKA (EFKA IITS)
                     
                     
                        - Modernizacja systemu nagród emerytalnych w formie cyfrowej (ATLAS)
                     
                  
               
                     
                        135
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16942_Transformacja cyfrowa Publicznego Urzędu Zatrudnienia (OAED)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdigitalizowane materiały archiwalne OAED A3 A4
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba stron A3/A4 zdigitalizowanych archiwów OAED 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        8 000 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie digitalizacji 8 000 000 stron A3/A4 archiwów OAED, co potwierdzono w sprawozdaniu OAED.
                     
                  
               
                     
                        136
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie systemu nagród emerytalnych w atlasie
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa wtórnego wdrażającego system
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie modernizacji cyfrowego systemu przyznawania świadczeń emerytalnych (ATLAS) umożliwiającego lepsze rozpatrywanie wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe i emerytury ryczałtowe poprzez wejście w życie wtórnego prawa wdrażającego system
                     
                  
               
                     
                        137
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie jednolitego systemu informatycznego Ariadne
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa wtórnego inicjującego ogólnokrajowe gromadzenie danych za pośrednictwem systemu
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie jednolitego informatycznego systemu monitorowania rynku pracy (ARIADNE) poprzez wejście w życie prawodawstwa wtórnego, które inicjuje ogólnokrajowe gromadzenie danych za pośrednictwem tego systemu. 
                     
                     
                        System zapewni cyfrową rejestrację czasu pracy (karta elektroniczna, czas i obecność) oraz jedną bramkę dla danych administracyjnych dotyczących zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.
                     
                  
               
               I. KOMPONENT 3.2: EDUKACJA, KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu poprawę jakości, wydajności i skuteczności systemów kształcenia i uczenia się przez całe życie. Komponent ten obejmuje inwestycje w horyzontalne programy podnoszenia umiejętności w zakresie umiejętności cyfrowych, zielonych i finansowych dla 628 000 beneficjentów. Towarzyszy temu reforma systemu uczenia się przez całe życie w celu poprawy oferty szkoleń oraz pakiet reform i inwestycji koncentrujący się na kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz systemach przyuczania do zawodu w celu poprawy ich adekwatności na rynku pracy. Jeśli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, plan ma na celu modernizację infrastruktury i sprzętu VET, modernizację istniejących programów nauczania oraz opracowanie nowych profili zawodowych, w tym w sektorach energii, środowiska i gospodarki cyfrowej. Ponadto w planie przewidziano nową strategię na rzecz doskonałości na uniwersytetach, mającą na celu poprawę ich wyników w zakresie badań naukowych i jakości edukacji poprzez inwestycje w modernizację infrastruktury badawczej i edukacyjnej, wsparcie projektów badawczych i projektów doktoranckich, również we współpracy z sektorem prywatnym oraz programy wizyt studenckich. Reformom tym towarzyszą inwestycje w cyfryzację systemu edukacji, z których duża część przeznaczona jest na interaktywne systemy uczenia się w szkołach podstawowych i średnich oraz bony dla uczniów i studentów z rodzin o niskich dochodach na zakup sprzętu informatycznego. 
            
            
               Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi inwestowania w edukację, szanse na zatrudnienie i umiejętności oraz poprawy cyfryzacji administracji publicznej (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 2020 i 2 2019). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               I.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania (numer identyfikacyjny środka: 16913)
            
            
               Reforma ma na celu poprawę ram uczenia się przez całe życie w celu poprawy ich jakości i przydatności na rynku pracy. Reforma umożliwi w szczególności lepsze monitorowanie i zaspokajanie potrzeb rynku pracy poprzez modernizację, modernizację i wzajemne połączenie istniejących zbiorów danych różnych ministerstw i agencji, w tym mechanizmu diagnozy rynku pracy ustanowionego w 2016 r. W ramach reformy ustanawia się również rachunki umiejętności przez całe życie (LSA), które mają służyć jako główne narzędzie zapewniania szkoleń ustawicznych w zależności od indywidualnych potrzeb, oraz nową krajową listę kwalifikujących się organizatorów szkoleń, w ramach której w odniesieniu do instruktorów stosowane będą minimalne kryteria jakości oparte na nakładach. Ponadto reforma doprowadzi do ustanowienia nowej struktury zarządzania - Krajowej Rady ds. Umiejętności, która ma siedzibę w OAED i będzie odpowiedzialna za opracowanie corocznej aktualizacji krajowej strategii na rzecz umiejętności. Reformie towarzyszy inwestycja w horyzontalne programy podnoszenia umiejętności skierowane do różnych grup ludności, mające na celu zapewnienie a) podstawowych i średnich umiejętności cyfrowych, b) umiejętności ekologicznych oraz c) umiejętności finansowych. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje (kod identyfikacyjny środka: 16289)
            
            
               Reforma ma na celu poprawę wyników badawczych i kontrowersji greckich uniwersytetów, w tym poprzez przyciągnięcie wykwalifikowanych i wybitnych pracowników akademickich i naukowców, a także poprawę jakości i przydatności kształcenia oferowanego studentom na rynku pracy. Reforma przewiduje w szczególności a) system finansowania 70 projektów badawczych (klastry doskonałości badawczej) skierowanych do czołowych krajowych lub międzynarodowych naukowców, aby zachęcić ich do realizacji innowacyjnych i opartych na współpracy projektów badawczych z przedsiębiorstwami sektora prywatnego w Grecji; b) program finansowania (Visiting Professorships) zachęcający 250 wybitnych pracowników akademickich na zagranicznych uniwersytetach lub instytutach badawczych, skierowany głównie do uniwersytetów spoza UE, do przyłączenia się do greckich uniwersytetów na okres nie dłuższy niż trzy lata oraz do udziału we wspólnych projektach badawczych z przedsiębiorstwami sektora prywatnego z Grecji lub z zagranicy; c) modernizacja infrastruktury badawczej i edukacyjnej wybranych greckich uniwersytetów i jednostek uniwersyteckich nauk i technologii stosowanych; d) finansowanie 249 programów doktoranckich w przemyśle przez okres trzech lat we współpracy z przedsiębiorstwami sektora prywatnego; e) zapewnianie finansowania poszczególnym naukowcom lub grupom naukowców w oparciu o kryteria doskonałości; f) finansowanie opracowania certyfikatu nauczyciela, który jest programem certyfikacji adekwatności pedagogicznej i dydaktycznej nauczycieli szkolnych (półroczne uczestnictwo w lekcjach na uniwersytetach i półroczne nauczanie w szkołach jako staż próbny dla 30 000 kandydatów na nauczycieli) oraz g) transformacja cyfrowa Krajowej Sieci Biblioteki Greckiej.  Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego (identyfikator środka: 16794)
            
            
               Celem reformy jest przywrócenie szkół zawodowych przyuczania do zawodu w publicznych służbach zatrudnienia (OAED EPAS) jako integralnej części rządowej strategii na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia młodzieży. W szczególności reforma obejmuje 1) wprowadzenie nowych ram prawnych dla krajowego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego; 2) opracowanie i wdrożenie nowego systemu w celu poprawy kontroli jakości szkół kształcenia i szkolenia zawodowego w OAED (EPAS), oceny jego wyników oraz śledzenia postępów i osiągnięć uczniów na rynku pracy; 3) Uproszczenie procesów uczenia się i integracja nowych metod i narzędzi, takich jak platformy e-uczenia się i cyfrowe treści szkoleniowe, zarówno dla uczniów zawodu, jak i osób prowadzących szkolenia; 4) Ocena, przeprojektowanie i aktualizacja obecnych programów nauczania (przy udziale partnerów społecznych i pracodawców) w celu dalszego dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb rynku pracy; 5) odnowa i modernizacja infrastruktury kształcenia i szkolenia zawodowego (laboratoria i wyposażenie); 6) Renowacja budynków EPAS w celu poprawy efektywności energetycznej i funkcjonalności przestrzennej; 7) włączenie technologii wirtualnej rzeczywistości do modułów uczenia się codziennego; 8) promowanie doraźnych partnerstw z pracodawcami i izbami oraz tworzenie eksperymentalnych szkół EPAS; 9) budowa szkół dla zawodów związanych z transformacją ekologiczną; 10) rozbudowa istniejącej sieci biur pracy; 11) wdrożenie szeroko zakrojonego programu „szkolenia szkoleniowców” w szkołach EPAS; 12) finansowanie kampanii informacyjnej promującej system przygotowania zawodowego. Specjalna część przydzielonych dotacji przyczyni się do rozwoju ekologicznych umiejętności i miejsc pracy oraz zielonej gospodarki. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Renowacje i środki w celu zwiększenia efektywności energetycznej są zgodne z (i) przynajmniej renowacją o średniej gruntowności, zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie renowacji budynków (UE) 2019/786, lub b) osiągnięciem średnio co najmniej 30 % redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki.
            
         
         
            
               Reforma: Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (kształcenie zawodowe i reforma szkolenia) (numer identyfikacyjny środka: 16792)
            
            
               Reforma ma na celu: 1) poprawę kontroli jakości (takiej jak systemy oceny postępów i wyników stażystów) w jednostkach szkolenia zawodowego publicznych służb zatrudnienia, 2) aktualizację modułów zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy, w ramach kompleksowej reformy aktywnej polityki rynku pracy OAED, 3) promowanie e-uczenia się i cyfryzacji treści szkoleniowych, 4) reformę „Rachunku za zatrudnienie i szkolenie zawodowe” (LAEK), która finansuje programy szkolenia zawodowego dla pracowników. Wiąże się to z inwestycjami w renowację laboratoriów i dostawę sprzętu. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (środek ID: 16934)
            
            
               Proponowana reforma ma na celu przyspieszenie wdrażania ustawy 4763/2020. Oczekuje się, że proponowane działania: 1) przyczynią się do tego, że kształcenie i szkolenie zawodowe staną się atrakcyjną drogą edukacyjną, 2) wzmocnią związek między kształceniem a potrzebami rynku pracy oraz 3) zapewnią umiejętności wymagane do podwójnej transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększą perspektywy zatrudnienia, zwłaszcza młodych ludzi. Reforma składa się z następujących elementów: a) projektowanie i rozwijanie pięciu tematycznych i dziesięciu eksperymentalnych instytutów szkolenia zawodowego (Vocational Training Institutes) poprzez renowację budynków, dostawę wyposażenia i materiałów, opracowanie nowych programów nauczania i programów szkoleniowych oraz zapewnienie dodatkowego kształcenia/szkolenia dla instruktorów; b) projektowanie i rozwijanie 25 modelowych liceum zawodowych (model EPAL) poprzez renowację budynków, dostawę sprzętu i materiałów, opracowanie nowych programów nauczania i programów szkoleniowych oraz zapewnienie dodatkowego kształcenia/szkolenia dla kadry nauczycielskiej (model ΕPΑL); c) rozwój usług cyfrowych Krajowej Organizacji Certyfikacji Kwalifikacji i Doradztwa Zawodowego (EOPPEP) oraz rozwój platformy e-kształcenia i szkolenia zawodowego przekształcającej istniejące materiały dydaktyczne w moduły e-uczenia się; d) opracowanie i certyfikacja 200 profili zawodowych, w tym w sektorach energii, środowiska i gospodarki cyfrowej.  Wszystkie projekty mają na celu zachęcanie kobiet do uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz promowanie ich umiejętności przywódczych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa edukacji (identyfikator środka: 16676)
            
            
               Inwestycja przewiduje transformację cyfrową edukacji pod względem treści, infrastruktury i usług i towarzyszy jej kompleksowa strategia reform mająca na celu aktualizację programów nauczania, racjonalizację usług i monitorowanie efektów kształcenia. Inwestycja składa się z następujących elementów: Treści cyfrowe w szkołach; sprzęt cyfrowy w szkołach; rozwój zawodowy nauczycieli w szkołach i usługach cyfrowych w szkołach i na uniwersytetach. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych IEK, EPAL, klasy przyuczania do zawodu w okresie pomaturalnym oraz szkół zawodowych (kod identyfikacyjny środka: 16933)
            
            
               Inwestycja ta ma na celu unowocześnienie i modernizację infrastruktury laboratoryjnej instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w Grecji, w szczególności w odniesieniu do instytutów szkolenia zawodowego, wyższych szkół zawodowych (EPAL), klasy przyuczania do zawodu po zakończeniu drugiego roku oraz szkół szkolenia zawodowego. Inwestycja ta stanowi uzupełnienie reformy mającej na celu poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
            
            
               I.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
               Najwyższa inwestycja 5: Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        138
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie strategii uczenia się przez całe życie
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Na podstawie krajowej strategii uczenia się przez całe życie wejdzie w życie prawodawstwo pierwotne i wtórne określające kluczowe elementy nowych ram uczenia się przez całe życie (w tym przepisy dotyczące ustanowienia Krajowej Rady ds. Umiejętności jako centralnego organu nadzoru, tworzenia rachunków umiejętności przez całe życie, krajowej listy kwalifikujących się podmiotów świadczących usługi szkoleniowe i karty wyników oraz mechanizmu diagnozowania rynku pracy).
                     
                  
               
                     
                        139
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Programy szkoleniowe walidacja strategii uczenia się przez całe życie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o pozytywnym wyniku
                     
                     
                        uczestnictwo w programie szkoleń
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        150 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla co najmniej 150 000 uczestników oraz walidacja i certyfikacja umiejętności nabytych przez wszystkich zwycięskich uczestników. 
                     
                     
                         Inwestycja ta zaspokaja zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe, ekologiczne i finansowe następujących grup ludności: a) bezrobotni, zwłaszcza młodzież i długotrwale bezrobotni, b) pracownicy, zwłaszcza ci o wysokim ryzyku bezrobocia i ci, którzy zostali pozostawieni w tyle za pomocą technologii przestrzeni roboczej, c) pracownicy, zwłaszcza MŚP o ograniczonych możliwościach w zakresie szkoleń wewnętrznych, d) pracownicy sektora publicznego, w tym nauczyciele. Oferowane umiejętności to: a) podstawowe umiejętności cyfrowe, b) umiejętności cyfrowe na średnim poziomie, c) umiejętności ekologiczne oraz d) umiejętności finansowe.
                     
                  
               
                     
                         140
                     
                  
                  
                     
                         9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Programy szkoleniowe walidacja etapowego procesu uczenia się przez całe życie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba osób, które otrzymały zaświadczenie o pozytywnym wyniku
                     
                     
                        zakończenie programu szkoleniowego
                     
                  
                  
                     
                        150 000
                     
                  
                  
                     
                        500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie programów szkoleniowych w zakresie umiejętności cyfrowych, ekologicznych i finansowych dla 500 000 uczestników (łącznie, pierwszej i drugiej generacji) oraz walidacja i certyfikacja umiejętności nabytych w ramach obu etapów programów szkoleniowych dla wszystkich zwycięskich uczestników. 
                     
                     
                        Spośród łącznej liczby uczestników co najmniej 33 % (167 000 uczestników) musi przeprowadzić programy szkoleniowe związane z umiejętnościami ekologicznymi i miejscami pracy w zielonej gospodarce. 
                     
                  
               
            
            
               Grupa 11: Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy/edukacji, kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz umiejętności - OAED - Reformy & inwestycje
            
            
               ●Restrukturyzacja i restrukturyzacja lokalnych publicznych służb zatrudnienia OAED (KPA2) (ID: 16941)
            
            
               ●Reforma aktywnej polityki rynku pracy (ID: 16747)
            
            
               ●Wzmocnienie systemu przygotowania zawodowego (ID: 16794)
            
            
               ●Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przejścia do zatrudnienia (ID: 16746)
            
         
         
            
               ●Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (kształcenie iampanie zawodowe; reforma szkolenia) (ID: 16792)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        141
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16941_Restrukturyzacja i restrukturyzacja lokalnych publicznych służb zatrudnienia OAED (KPA2)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAED - Wejście w życie przepisów dotyczących reformy organizacyjnej 
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie reformy organizacyjnej greckiej Organizacji Pracy (OAED), restrukturyzacja, renowacja i reorganizacja lokalnych publicznych służb zatrudnienia w celu poprawy jakości, zdolności i skuteczności oferowanych usług.
                     
                  
               
                     
                        142
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przejścia do zatrudnienia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Reforma ram wzajemnych zobowiązań - wejście w życie przepisów 
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów dotyczących reformy ram wzajemnych zobowiązań, które określają stosunki między publicznymi służbami zatrudnienia a osobą poszukującą pracy. Reforma obejmie m.in. nową definicję aktywnego poszukiwania pracy oraz sankcje dla bezrobotnych, którzy nie przestrzegają nowych przepisów.
                     
                  
               
                     
                        143
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia w ramach systemu kontroli jakości VET
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia w ramach systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego miało na celu poprawę kontroli jakości jednostek szkolenia zawodowego Hellenic Manpower Employment Organisation (OAED), głównie poprzez ocenę wyników oraz śledzenie postępów i wyników stażystów na rynku pracy.
                     
                  
               
                     
                        144
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16747_Aktywna polityka rynku pracy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programu na rzecz przekwalifikowania zawodowego w ramach aktywnej polityki rynku pracy 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba bezrobotnych (w wieku 25-45 lat), które otrzymały zaświadczenie o pomyślnym wyniku
                     
                     
                        zakończenie programu szkoleniowego 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        13 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Pomyślne zakończenie kompleksowego programu podnoszenia/przekwalifikowywania i krótkoterminowego zatrudnienia dla co najmniej 13 500 bezrobotnych (w wieku 25-45 lat) spośród 15 000 beneficjentów
                     
                     
                        Oczekuje się, że 19 % przydzielonych środków przyczyni się do rozwoju ekologicznych umiejętności i zatrudnienia oraz zielonej gospodarki.
                     
                  
               
                     
                        145
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16794_Wzmacnianie systemu przygotowania zawodowego 
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenia kończące cyfryzację e-uczenia się i kończące renowacje energooszczędne
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba kursów szkoleniowych zdigitalizowanych cyfrowo (kursy e-learningowe)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie digitalizacji co najmniej 250 kursów szkoleniowych w szkołach zawodowych OAED (EPAS). 
                     
                     
                     
                        Celem środka jest uproszczenie procesów uczenia się oraz włączenie nowych metod i narzędzi, takich jak platformy e-uczenia się i cyfrowe treści szkoleniowe, zarówno dla uczniów zawodu, jak i osób prowadzących szkolenia. 
                     
                     
                     
                        Zakończone prace budowlane i renowacyjne powinny doprowadzić, średnio, do przynajmniej renowacji o średniej gruntowności, zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji w sprawie renowacji budynków (UE) 2019/786, lub b) do średnio co najmniej 30 % redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante.
                     
                  
               
                     
                        146
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie krajowej organizacji zatrudnienia potwierdzające ukończenie systemu kontroli jakości VET
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego mającego na celu poprawę kontroli jakości jednostek szkolenia zawodowego Krajowej Organizacji Zatrudnienia (OAED)
                     
                     
                     
                        Oczekuje się, że 45 % przydzielonych środków przyczyni się do rozwoju ekologicznych umiejętności i zatrudnienia oraz zielonej gospodarki.
                     
                  
               
               Grupa 12: Ministerstwo Edukacji i Spraw Religijnych - Reformy i inwestycje
            
            
               ●Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych IEK, EPAL, klasy pomaturalnego przyuczania do zawodu i szkół zawodowych (ID: 16933)
            
            
               ●Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (ID: 16934)
            
            
               ●Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje (ID: 16289)
            
            
               ●Transformacja cyfrowa edukacji (ID: 16676)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        147
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uniwersytety doskonałości Udzielenie zamówień dotyczących klastrów badawczych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Uniwersytety doskonałości: - udzielenie wybranym uniwersytetom zamówień na modernizację i poprawę infrastruktury badawczej i edukacyjnej (takiej jak sprzęt lub laboratoria badawcze), rozszerzenie na nowe obszary badawcze i poprawę oferowanych szkoleń. Celem jest wzmocnienie obiecujących uniwersytetów i jednostek uniwersytetów w dziedzinie nauk stosowanych i technologii oraz zwiększenie ich konkurencyjności w międzynarodowych rankingach. 
                     
                     
                     
                        Strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje: Udzielenie zamówień na 70 wspólnych projektów badawczych między uniwersytetami a sektorem prywatnym w ramach inicjatywy klastrów badań i doskonałości.
                     
                  
               
                     
                        148
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16676_Cyfrowa transformacja edukacji
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie instalacji systemów interaktywnych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba zainstalowanych interaktywnych systemów uczenia się
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        36 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Instalacja co najmniej 36 000 interaktywnych systemów nauczania (w tym białych tablic, laptopów, interaktywnych projektorów i kabli wewnętrznych) w klasach szkół podstawowych i średnich
                     
                  
               
                     
                        149
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16933_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych IEK, EPAL, klasy przyuczania do zawodu pomaturalnego i szkół zawodowych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja laboratoriów kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba laboratoriów w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego całkowicie zmodernizowanych i odnowionych
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        376
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie remontu i pełnej modernizacji technologicznej infrastruktury sprzętu laboratoryjnego dla 376 laboratoriów w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego: 
                     
                     
                        (Instytucje Szkolenia Zawodowego (IEK)
                     
                     
                        - Liceum zawodowe (EPAL)
                     
                     
                        - Klasa przyuczania do zawodu w wieku pomaturalnym w szkołach szkolenia zawodowego.
                     
                  
               
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wizytujących profesorów 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie greckiego Urzędu ds. Szkolnictwa Wyższego potwierdzające zakończenie inicjatywy „Visiting Professors” i ocenę jej skutków.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie inicjatywy „Visiting Professors” i jej ocena.
                     
                  
               
                     
                        151
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ufaj, że ukończysz gwiazdy 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych projektów
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        112
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu, zamknięcie finansowe i ocena 50 projektów indywidualnych naukowców i 62 wspólnych projektów badawczych („Trust your Stars”).
                     
                  
               
                     
                        152
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16934_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja systemu kształcenia i szkolenia zawodowego IEK, model EPAL - Cyfryzacja EOPPEP - ukończenie profili zawodowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Ministerstwa Edukacji potwierdzające zakończenie projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie następujących projektów mających na celu modernizację systemu kształcenia i szkolenia zawodowego:
                     
                     
                        1. Opracowanie i rozwój 5 tematycznych i 10 eksperymentalnych instytutów szkolenia zawodowego (IEK), w przypadku których projekty obejmą dostawę sprzętu i usług, działania budowlane i szkolenie instruktorów;
                     
                     
                        2. Utworzenie i/lub stopniowa transformacja 25 Modelowych Lyceum Zawodowych (Model ΕPΑL), gdzie projekty obejmowałyby
                     
                     
                        dostarczania sprzętu i usług, interwencji budowlanych i szkolenia modelowych nauczycieli EPAL;
                     
                     
                        3. Cyfryzacja Krajowej Organizacji Certyfikacji Kwalifikacji i Doradztwa Zawodowego (EOPPEP), w tym opracowanie platformy e-badań i platformy e-uczenia się na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego;
                     
                     
                        4. Opracowanie i certyfikacja przez EOPPEP 200 profili zawodowych w sektorach takich jak energetyka, środowisko i gospodarka cyfrowa.
                     
                  
               
            
            
               J. KOMPONENT 3.3: POPRAWA ODPORNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI I STABILNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności koncentruje się na zwiększeniu odporności systemu opieki zdrowotnej za pomocą różnych interwencji. Część tych środków koncentruje się na usprawnieniach infrastrukturalnych, zarówno fizycznych, jak i cyfrowych, a także na usprawnieniach operacyjnych mających na celu modernizację i modernizację systemu szpitalnego oraz sieci ośrodków zdrowia. Inne mają na celu wspieranie i zwiększanie dostępu, efektywności i odporności sektora opieki zdrowotnej. W szczególności obejmują one środki mające na celu wzmocnienie zdrowia publicznego i profilaktyki, zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej do świadczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego i opieki domowej, wspieranie przejścia w kierunku silniejszego sektora podstawowej opieki zdrowotnej oraz racjonalizację wydatków na produkty farmaceutyczne i wspieranie badań naukowych i innowacji w sektorze farmaceutycznym. Plan cyfryzacji systemów i usług opieki zdrowotnej ma na celu promowanie efektywności, poprawę dostępu oraz zwiększenie ogólnej przejrzystości i jakości wydatków publicznych w systemie. Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               J.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (kod identyfikacyjny środka: 16816)
            
            
               Reforma systemu wycofania wprowadzi podział ryzyka przy obliczaniu wycofania poprzez ustanowienie wiążącego celu polegającego na ograniczeniu zwrotu w najbliższych latach, minimalnej redukcji kwot wycofania o 50 000 000 EUR (2022 r.), 150 000 000 EUR (2023 r.), 300 000 000 EUR (2024) i 400 000 000 EUR (2025 r.) w stosunku do poziomów z 2020 r., co ma zostać osiągnięte poprzez pełne wdrożenie wcześniej przyjętych i nowych środków zwiększających skuteczność oraz w pełni zgodnych z unijnymi zasadami pomocy państwa. Ponadto środek przewiduje finansowanie badań klinicznych, badań i rozwoju lub innych wydatków inwestycyjnych przez odpowiedzialne przedsiębiorstwa, ograniczone do trzyletniego okresu 2021-2023, poprzez częściowe wyrównanie ich zobowiązań z tytułu wycofania. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.
            
            
               Reforma: Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (identyfikator środka: 16755)
            
            
               Reforma ta przewiduje: 1) realizację modernizacji i efektywnych pod względem energetycznym renowacji i energooszczędnych środków w zakresie infrastruktury publicznej i sprzętu medycznego w co najmniej 50 % wszystkich ośrodków zdrowia w kraju (156 z łącznej liczby 312), 2) przeprowadzenie restrukturyzacji administracyjnej i organizacyjnej w celu stworzenia jednolitego modelu opieki i przekwalifikowania personelu w celu skutecznego działania w charakterze opieki pierwszej linii, 3) zwiększenie dostępności aktywnych programów nauczania w zakresie medycyny rodzinnej (w przypadku gdy kursy już się rozpoczęły), tak aby były one oferowane przez co najmniej 75 % uczelni medycznych oraz wprowadzenie elementu medycyny rodzinnej we wszystkich programach nauczania medycyny do IV kwartału 2022 r. oraz 4) wspieranie zintegrowanego systemu opieki przez ustanowienie ram zarządzania chorobami przewlekłymi. Reforma podstawowej opieki zdrowotnej współdziała z opieką dodatkową (zwłaszcza dostępem do opieki szpitalnej) i oczekuje się, że doprowadzi do poprawy usług zdrowotnych dla obywateli i będzie wspierać zasadę równego dostępu do usług zdrowotnych, skuteczności i spójności społecznej. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”) (identyfikator środka: 16783)
            
            
               Oczekuje się, że reforma przyczyni się do poprawy jakości życia ludności i odporności systemu opieki zdrowotnej poprzez stworzenie bardzo kompleksowego systemu profilaktyki, podstawowego, wtórnego i trzeciego stopnia. Obejmuje to kilka elementów pilotażowych, takich jak: interwencje i programy badań przesiewowych, których celem jest zmniejszenie zachorowalności na choroby o wysokiej częstości występowania w populacji Grecji: krajowy program promowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, krajowy program zarządzania alkoholem, interwencje mające na celu zapobieganie problemom psychospołecznym u dzieci oraz wdrożenie programu profilaktyki dziecięcej opieki dentystycznej; interwencje mające na celu wczesne wykrywanie istniejących, lecz niewidocznych klinicznie chorób: wdrożenie krajowego programu badań przesiewowych w oparciu o wprowadzenie profilaktycznych badań diagnostycznych w kierunku nowotworów i chorób układu krążenia oraz krajowego programu badań przesiewowych neonatalnych; działania mające na celu zapobieganie niepełnosprawności, naprawianie szkód, a także zapobieganie nawrotom w ramach widocznego klinicznie krajowego programu integracji psychospołecznej i rehabilitacji osób cierpiących na poważne problemy psychospołeczne oraz opieki paliatywnej dla pacjentów chorych na raka; funkcjonalnej i operacyjnej modernizacji systemu zdrowia publicznego. Ostatecznie celem programu jest ograniczenie behawioralnych czynników ryzyka, co ma pozytywny wpływ nie tylko na jakość życia ludności, ale również na ogólny dostęp, wydajność i odporność systemu opieki zdrowotnej osiągnięte dzięki zmniejszeniu presji na usługi szpitalne. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia (środek ID: 16820)
            
         
         
            
               Reforma ta ma na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego określonym populacjom cierpiącym na choroby psychiczne i narkomanię, aby zapobiec marginalizacji lub instytucjonalizacji tych osób. Oczekuje się, że projekt rozszerzy zakres usług w zakresie zdrowia psychicznego dla pacjentów cierpiących na demencję i chorobę Alzheimera, a także dla pacjentów z autyzmem oraz dla pacjentów w grupie wiekowej dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Towarzyszy temu rozwój aplikacji internetowych i cyfryzacja usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz działania wspierające osoby uzależnione, a także działania wspierające osoby zależne. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
               Reforma: Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY) (identyfikator środka: 16756)
            
            
               Celem tej reformy jest racjonalizacja zwrotu kosztów hospitalizowanych procedur medycznych poprzez 1) wzmocnienie greckiej grupy ds. diagnostyki (DRG) Institute (KETEKNY) oraz 2) stworzenie ram zapewniających ustanowienie wiarygodnych, wysokiej jakości metod i pomiarów wyników związanych z opieką nad pacjentami, potrzebami zdrowotnymi i opieką w celu wsparcia greckiej Agencji ds. Zapewniania Jakości w Opiece Zdrowotnej (ODIPY) i jej działalności. Oczekuje się, że stworzenie krajowej mapy zdrowia, która rejestruje popyt na usługi i ich podaż w systemie opieki zdrowotnej oraz ustanawia ramy oceny jakości, zapewni większą przejrzystość i skuteczność systemu opieki zdrowotnej. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Infrastruktura zdrowotna (kod identyfikacyjny środka: 16795)
            
            
               Inwestycja obejmuje kompleksowe interwencje na rzecz modernizacji infrastruktury logistycznej szpitali w całej Grecji, w tym renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej i dostaw nowego sprzętu medycznego. Inwestycja zapewnia personelowi medycznemu i pielęgniarskiemu narodowego systemu opieki zdrowotnej narzędzia niezbędne do poprawy jakości i skuteczności świadczonych usług zdrowotnych. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Cyfrowa transformacja zdrowia (duże zdrowie) (identyfikator środka: 16752)
            
            
               Inwestycja optymalizuje jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów za pomocą nowych innowacyjnych usług, a jednocześnie pomaga kontrolować wydatki na opiekę zdrowotną, zniechęcając do nadużywania produktów, produktów farmaceutycznych, usprawniając zarządzanie szpitalami, doświadczenia pacjentów, procedury udzielania zamówień publicznych oraz zwiększając funkcje systemu, interoperacyjność i zdolności cyfrowe EOPYY (krajowej organizacji ds. świadczenia usług opieki zdrowotnej). Inwestycja obejmuje realizację pięciu podprojektów: pełna organizacja i uruchomienie krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej, pełne wdrożenie programu transformacji cyfrowej w leczeniu nowotworów, rozbudowa zdolności Krajowej Sieci Telemedycyny (EDIT), poprawa gotowości cyfrowej szpitali oraz transformacja cyfrowa EOPYY. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Utworzenie centrum radioterapii w Szpitalu Chorób Płuc „Sotiria” w Atenach (ID środka: 16757)
            
            
               Utworzenie i budowa centrum radioterapii w Szpitalu w Sotirii przyczyni się do zaspokojenia potrzeb pacjentów chorych na raka oraz zwiększonego zapotrzebowania na wydziały radioterapii w kraju. Obejmuje to utworzenie nowego działu radioterapii, nową infrastrukturę budowlaną mieszczącą oddział ambulatoryjny, centra doskonałości klinicznej i wyspecjalizowane jednostki opieki medycznej, wzajemne połączenie istniejących budynków (Mega Laikon & 300 Andron); połączenie służb ratunkowych z departamentem chirurgii i innymi budynkami; renowacja klinik i laboratoriów, w tym infrastruktury i wyposażenia. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Ustanowienie domowej opieki zdrowotnej iampy; Szpital w krajowych systemach opieki zdrowotnej (identyfikator środka: 16753)
            
            
               Inwestycja dotyczy ustanowienia systemu opieki domowej dla grup pacjentów z chronicznymi niepełnosprawnościami. Opieka domowa jest połączona z równoległym zorganizowanym wsparciem ze strony jednostek opieki zdrowotnej i dotyczy dzieci, nastolatków i dorosłych z poważnymi przewlekłymi problemami zdrowotnymi, które powodują długotrwałe lub trwałe niepełnosprawność. Poprawia to jakość życia pacjentów, a jednocześnie uwalnia zasoby dla krajowego systemu opieki zdrowotnej. W ramach inwestycji realizowane są pięć podprojektów: 1) badanie oceny potrzeb koncentrujące się na określeniu dobrych praktyk, rejestrowaniu potrzeb i aktualnej sytuacji w Grecji oraz opracowaniu wniosku w sprawie instytucjonalizacji opieki domowej; 2) wdrożenie aplikacji telemedycyny jako narzędzi monitorowania wsparcia pacjentów; 3) utworzenie i wdrożenie krajowego rejestru pacjentów leczonych w domu; 4) określenie znormalizowanych protokołów leczenia, jak również norm jakości i bezpieczeństwa oraz 5) ustanowienie ośmiu ośrodków referencyjnych (po jednym w każdym z regionalnych organów ds. zdrowia). Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Projekt budowy budynku przeznaczonego do komórki iamponu; Laboratoriów Gene Terapii i Kliniki Hematologicznej w szpitalu ogólnym w Salonikach „Papanikolaou” (kod identyfikacyjny środka: 16793). 
            
            
               Inwestycja przewiduje utworzenie nowych budynków dla Laboratoriów Komórek Terapii Genetycznej i Hematologii w Szpitalu Papanikolaou, aby zapewnić zgodność świadczonych przez nią usług ze zwiększonymi wymogami w zakresie opieki nad pacjentami (zgodne choroby hematologiczne) oraz rosnącym popytem na nowoczesne i technologiczne usługi; modernizacja istniejącego budynku przeznaczonego do przenoszenia laboratoriów i jednostki opieki dziennej. Nowo wybudowany budynek musi spełniać wymogi podstawowego zapotrzebowania na energię (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               J.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
               Najważniejsza reforma nr 7: Reformy i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną (ID: 16816)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        153
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wycofanie - wejście w życie przepisów
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmienionych przepisów wprowadzających podział ryzyka i wiążące cele w zakresie minimalnej redukcji wycofania zgodnie z harmonogramem określonym w opisie. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ram prawnych (prawo pierwotne) dotyczących podziału ryzyka przy obliczaniu wycofania poprzez wyznaczenie wiążącego celu polegającego na ograniczeniu wycofania w nadchodzących latach. Celem reformy jest minimalna redukcja kwot odzyskanych o 50 000 000 EUR (2022 r.), 150 000 000 EUR (2023 r.), 300 000 000 EUR (2024) i 400 000 000 EUR (2025) w stosunku do poziomów z 2020 r. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między docelową obniżką a rzeczywistą obniżką za każdy rok nie jest zwracana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości docelowej obniżki kwot odzyskanych.
                     
                  
               
                     
                        154
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 50 000 000 - etap 1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Egzekwowanie przyjętych wcześniej środków zwiększających skuteczność w celu zmniejszenia o 50 000 000 EUR w porównaniu z poziomem z 2020 r. środków farmaceutycznych stosowanych w sektorze farmaceutycznym i ambulatoryjnym w 2022 r., co przyczyni się do zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między docelową obniżką a rzeczywistą obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana z przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 50 000 000 EUR. 
                     
                  
               
                     
                        155
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 150 000 000 - etap 2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Egzekwowanie przyjętych wcześniej środków zwiększających skuteczność w celu zmniejszenia o 150000000 EUR w porównaniu z poziomem z 2020 r. środków farmaceutycznych stosowanych w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym w 2023 r., co przyczyni się do zwiększenia odporności systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między docelową obniżką a rzeczywistą obniżką za każdy rok nie jest zwracana od przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 150 000 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        156
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Badania i rozwój - produkty farmaceutyczne
                     
                     
                        dowód inwestycyjny na lata 2021-23
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje (w mln EUR), realizowane poprzez kompensacje o równoważnej kwocie względem mechanizmów wycofania
                     
                  
                  
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Przeprowadzenie inwestycji w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym na kwotę 250 000 000 EUR. Inwestycje stosuje się poprzez kompensacje o równoważnej kwocie ze zwrotami z poprzednich trzech lat (100000000 EUR w 2021 r., 75000000 EUR w 2022 r., 75000000 EUR w 2023 r.) do ogólnej kwoty, która nie przekroczy 250000000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        157
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 300 000 000 - etap 3
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Egzekwować przyjęte wcześniej środki zwiększające skuteczność w celu ograniczenia środków farmaceutycznych z 2024 r., zarówno w przypadku produktów leczniczych ambulatoryjnych, jak i szpitalnych, o 300 000 000 EUR w porównaniu z poziomem z 2020 r., wspierając odporność systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między docelową obniżką a rzeczywistą obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana z przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 300 000 000 EUR.
                     
                  
               
                     
                        158
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 400 000 000 - krok 4
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie kwoty wycofania w porównaniu z poziomami z 2020 r. (mln EUR)
                     
                  
                  
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        400
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Egzekwować przyjęte wcześniej środki zwiększające skuteczność, aby ograniczyć wycofanie środków farmaceutycznych do 2025 r., zarówno w przypadku produktów leczniczych ambulatoryjnych, jak i szpitalnych, o 400 000 000 EUR w porównaniu z poziomem z 2020 r., wspierając odporność systemu opieki zdrowotnej. W zakresie, w jakim nie zostanie to osiągnięte, różnica między docelową obniżką a rzeczywistą obniżką za każdy rok nie jest odzyskiwana z przemysłu farmaceutycznego, a odnośna kwota jest pokrywana z budżetu państwa do wysokości 400 000 000 EUR.
                     
                  
               
               Grupa 13: Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej
            
            
               ●Reformy organizacyjne systemu opieki zdrowotnej (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
            
            
               ●Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia (ID: 16820)
            
            
               ●Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej (ID: 16755)
            
         
         
            
               ●Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        159
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Aktywizacja programów nauczania w zakresie medycyny rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej 
                     
                  
                  
                     
                        Potwierdzenie rozpoczęcia kursów dla wszystkich nowo aktywowanych programów nauczania w zakresie medycyny rodzinnej oraz włączenie modułu medycyny rodzinnej do wszystkich programów nauczania.
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Zwiększenie liczby aktywnych programów nauczania w dziedzinie medycyny rodzinnej do co najmniej 75 % szkół medycznych w Grecji oraz włączenie obowiązkowego modułu w zakresie medycyny rodzinnej do wszystkich programów nauczania. Obejmuje to dokumentację dotyczącą szkół wyższych dotkniętych chorobą, w której podkreśla się nową strukturę stopni naukowych: 1) nowo ustanowione programy nauczania oraz 2) włączenie obowiązkowego modułu medycyny rodzinnej do istniejących programów nauczania).
                     
                  
               
                     
                        160
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia
                     
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdrowie psychiczne - 50 otwartych jednostek - etap 1 z 2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych i działających jednostek zdrowia psychicznego
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie i pełne funkcjonowanie 50 jednostek zdrowia psychicznego (wdrożone w drodze remontu istniejących jednostek) wspierane w ramach Narodowego Planu Strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego (z łącznej liczby 106 jednostek zdrowia psychicznego)
                     
                  
               
                     
                        161
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podstawowa opieka zdrowotna - udzielanie zamówień na ośrodki zdrowia
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia. 
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia przesłanego przez Ministerstwo Zdrowia wykonawcom remontu co najmniej 156 ośrodków zdrowia (50 % wszystkich ośrodków zdrowia w Grecji), które mają zostać zmodernizowane dzięki energooszczędnym renowacjom i energooszczędnym środkom w zakresie infrastruktury publicznej i sprzętu medycznego. Do powiadomienia o udzieleniu zamówienia dołącza się przykładową umowę określającą termin ukończenia z datą zakończenia IV kw. 2025 r. oraz sprawozdanie podkreślające główne cechy robót, które mają zostać podjęte.
                     
                  
               
                     
                        162
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdrowie psychiczne - 106 otwartych jednostek - etap 2 z 2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych i działających jednostek zdrowia psychicznego
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        106
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie i pełne działanie dodatkowych 56 jednostek zdrowia psychicznego (wdrożonych w drodze remontu istniejących jednostek) wspieranych w ramach Narodowego Planu Strategicznego na rzecz wspierania zdrowia psychicznego (z łącznej liczby 106 jednostek zdrowia psychicznego), o czym świadczą sprawozdania dokumentujące ukończenie i uruchomienie podprojektów 1, 2, 3, 4, 5, 6.
                     
                  
               
                     
                        163
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16756_ „Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej” (KETEKNY, ODIPY)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        System opieki zdrowotnej - sfinalizowanie greckiego Instytutu DRG KETEKNY i nowej  Agencji ds. Zapewniania Jakości Opieki Zdrowotnej ODIPY (z wyłączeniem szkoleń)
                     
                  
                  
                     
                        Dowód ukończenia podprojektów 1, 2, 3, dla KETEKNY i podprojektów 1, 2, 3 i 5 w odniesieniu do ODIPY poprzez przedstawienie powyższych wyników, a w przypadku renowacji (podprojekt 5 ODIPY) - sprawozdanie z zakończenia renowacji budynku
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie rozszerzenia interoperacyjności, pilotażu w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD) &  platform konsultacji w zakresie klasyfikacji procedur medycznych w Grecji (ETIP) oraz platformy pilotażowej dotyczącej platformy gromadzenia danych finansowych i księgowych (podprojekty 1, 2, 3 KETEKNY), a także krajowej strategii i proponowanych ram legislacyjnych w zakresie zapewniania jakości, bezpieczeństwa pacjentów i zaangażowania pacjentów w świadczenie usług opieki zdrowotnej; krajowa mapa zdrowia; strategia krajowa i proponowane ramy prawne dotyczące jakości polityki w zakresie opieki i bezpieczeństwa oraz renowacji budynku w szpitalu chorób klatki piersiowej „Sotiria” (Spiliopouleio), który ma zostać wykorzystany jako siedziba Krajowej Organizacji ds. Zapewniania Jakości w Zdrowiu (ODIPY) i greckiego centralnego urzędu ds. zdrowia (KESY).
                     
                  
               
                     
                        164
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16756_ „Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej” (KETEKNY, ODIPY)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkolenia w zakresie systemu opieki zdrowotnej - KETEKNY ODIPY
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba pracowników służby zdrowia, którzy ukończyli programy szkoleniowe i posiadają formalne poświadczenie w zakresie kodowania klinicznego i rozliczenia oraz oceny zgodności
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        4 500
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkolenia i certyfikacji dla 4 500 pracowników służby zdrowia w dziedzinach: kodowanie kliniczne i fakturowanie (podprojekt 4 KETEKNY) oraz ocena zgodności na podstawie nowych wspólnych ram oceny (podprojekt 4 ODIPY) proporcjonalnie do potrzeb określonych dla KETEKNY i ODIPY.
                     
                  
               
                     
                        165
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP)
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowy publiczny program profilaktyki zdrowotnej Spiros „Doxiadis” - wszystkie ukończone projekty
                     
                  
                  
                     
                        Dowód ukończenia wszystkich projektów potwierdzonych sprawozdaniami dotyczącymi wszystkich obszarów (pierwotnej, wtórnej, trzeciej i funkcjonalnej modernizacji systemu opieki zdrowotnej) obejmujących wszystkie działania i ludność objętą każdym działaniem.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie 100 % projektów w ramach krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP)
                     
                     
                     
                        1. Profilaktyka pierwotna: jak wynika ze sprawozdania z zakończenia realizacji i) krajowego programu promocji ćwiczeń fizycznych i zdrowego odżywiania, (ii) krajowego programu alkoholowego, (iii) krajowego programu szczepień, (iv) interwencji mających na celu zapobieganie problemom psychospołecznym u dzieci oraz v) profilaktyki stomatologicznej.
                     
                     
                        2. Profilaktyka wtórna: jak wynika ze sprawozdania z zakończonej realizacji i) krajowego programu badań przesiewowych na rzecz wczesnego wykrywania wysoce rozpowszechnionych chorób, (ii) krajowego systematycznego programu prenatalnego i kontroli płodu.
                     
                     
                        3. Profilaktyka trzeciorzędna: jak potwierdzają badania dotyczące krajowej strategii i ram prawnych w zakresie opieki paliatywnej nad rakiem.
                     
                     
                        4. Funkcjonalna modernizacja systemu zdrowia publicznego: jak potwierdzają sprawozdania z wdrażania i) reorganizacji funkcjonalnej systemu monitorowania zdrowia ludności, (ii) efektywności i skuteczności publicznych usług zdrowotnych, (iii) skuteczności mechanizmów szybkiego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i zagrożeniach, (iv) poprawy skuteczności mechanizmów ochrony zdrowia środowiska, (v) poprawy jakości i naukowej ważności świadczonych usług, vi) organizacji informatycznej w dziedzinie zdrowia publicznego, vii) kontrowersyjnego podejścia.
                     
                  
               
                     
                        166
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Zielone inwestycje - reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        PHC - pełne remonty ośrodków zdrowia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ośrodków zdrowia (przynajmniej), w których zakończono remont infrastruktury, a ośrodki są operacyjne
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        156
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie remontu infrastruktury w celu poprawy efektywności energetycznej co najmniej 156 ośrodków zdrowia (50 % wszystkich ośrodków zdrowia w Grecji).
                     
                  
               
               Grupa 14: Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej
            
            
               ●Transformacja cyfrowa zdrowia (ID: 16752)
            
            
               ●Modernizacja szpitala NHS i modernizacja infrastruktury (ID: 16795)
            
            
               ●Utworzenie centrum radioterapii w Szpitalu Chorób Toracicznych „Sotiria” w Atenach (ID: 16757)
            
            
               ●Projekt budowy budynku przeznaczonego do komórki iamponu; Laboratoria Kliniki Hematologicznej Gene Therapies Hematology w szpitalu ogólnym w Salonikach „Papanikolaou” (ID: 16793)
            
            
               ●Ustanowienie domowej opieki zdrowotnej i Szpital w domu (ID: 16753)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        167
                     
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej - krajowa cyfrowa dokumentacja zdrowia (podprojekt 1)
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie poświadczające zakończenie wszystkich głównych elementów podprojektu 1 (Cyfrowa Dokumentacja Zdrowia - zob. Opis)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie (pełne utworzenie i wdrożenie) co najmniej wszystkich następujących elementów podprojektu 1 wspierającego transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej, tak aby krajowa cyfrowa karta zdrowia była operacyjna: 1) dokumenty kliniczne, 2) usługi terminologiczne, 3) krajowe ramy interoperacyjności e-zdrowia, 4) gromadzenie wszystkich wyników badań laboratoryjnych w e-zdrowie, 5) zbieranie listów o absolutorium).
                     
                  
               
                     
                        168
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa - program cyfrowy w dziedzinie raka - podprojekt 2
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie poświadczające zakończenie wszystkich głównych elementów podprojektu 2 (Cyfrowy program zdrowotny w zakresie nowotworów - zob. Opis) oraz pełne zakończenie podprojektu 1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Pełna operacyjność krajowej cyfrowej dokumentacji medycznej (pełne ukończenie podprojektu 1) oraz ukończenie głównych elementów cyfrowego zdrowia nowotworowego (podprojekt 2) wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej. Wymagają one pełnej konfiguracji i pełnego wdrożenia co najmniej następujących elementów: 1) krajowa cyfrowa dokumentacja zdrowia oraz 2) system informacyjny dotyczący leczenia raka (system ten obejmuje protokoły terapeutyczne dotyczące chemioterapii, z których 36 jest już opracowywanych), 3) rejestry pacjentów, 4) wdrożenie krajowego rejestru nowotworów. Ponadto system informacyjny dotyczący leczenia raka powinien być zainstalowany w co najmniej 8 (spośród 12) szpitalach.
                     
                  
               
                     
                        169
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16753_Ustanowienie domowej opieki zdrowotnej iamp; Szpital w domu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Opieka domowa - otwieranie jednostek
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania poświadczające otwarcie 8 jednostek operacyjnych zajmujących się opieką domową i ukończenie wszystkich odpowiednich podprojektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie 8 działów kadrowych i operacyjnych zajmujących się opieką domową (2 w Atenach, 1 w Salonikach, 1 w Aleksandropolis, 1 w Patra, 1 w Janinie, 1 w Iraklion i 1 w Larisa) oraz ukończenie następujących podprojektów:
                     
                     
                        a) badanie „bieżąca ocena sytuacji i potrzeb” (podprojekt 1) 
                     
                     
                        b) zastosowanie telemedycyny: urządzenia i wyposażenie dla pilotażowego ośrodka opieki domowej, które mają zostać zainstalowane i uruchomione, w tym szkolenia (podprojekt 2)
                     
                     
                        c) krajowy rejestr pacjentów leczonych w ramach opieki domowej (podprojekt 3)
                     
                     
                        d) kryteria oceny i kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) (podprojekt 4)
                     
                  
               
                     
                        170
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16795_NHS renowacja szpitala i modernizacja infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie modernizacji infrastruktury NHS
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac w zakresie infrastruktury na potrzeby remontu i modernizacji infrastruktury szpitala NHS.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy i modernizacji infrastruktury, w tym infrastruktury elektromechanicznej i elektrotechnicznej, obiektów zakwaterowania i infrastruktury z udogodnieniami, sprzętem medycznym i urządzeniami medycznymi, a także zawarcie umów o gwarantowanym poziomie usług i zarządzanie infrastrukturą dla wszystkich 80 szpitali dotkniętych chorobą w siedmiu regionach. 
                     
                  
               
                     
                        171
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16757_Utworzenie centrum radioterapii w Sotiria Thoracic
                     
                     
                        Szpital chorób w Atenach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ośrodek radioterapii Sotiria
                     
                     
                        zakończenie
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac infrastrukturalnych związanych z utworzeniem centrum radioterapii w „Sotiria” Thoracic
                     
                     
                        Szpital chorób w Atenach.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy nowego wydziału radioterapii w Szpitalu Sotiria oraz nowej infrastruktury budowlanej; modernizacja infrastruktury, most w celu połączenia służb ratunkowych z działem chirurgii i innymi budynkami; renowacja wydziałów i klinik laboratoryjnych. 
                     
                  
               
                     
                        172
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16793_Projekt dotyczący budowy budynku przeznaczonego do Laboratoriów Terapii Komórkowej i Genowej i Kliniki Hematologicznej w szpitalu ogólnym w Salonikach „Papanikolaou”
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie szpitala w Papanikolau
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac infrastrukturalnych związanych z budową budynku przeznaczonego do terapii komórkowych i genowych oraz laboratoriów klinik hematologicznych w szpitalu ogólnym w Salonikach „Papanikolaou”. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie nowego budynku trzytorowego w celu umieszczenia wszystkich specjalistycznych laboratoriów i specjalnej placówki pielęgniarskiej; restrukturyzacja parteru istniejącego budynku w celu zapewnienia wystarczającej przestrzeni dla ambulatoriów i opieki dziennej dla szpitala Papanikolaou oraz aby osiągnąć podstawowy popyt energetyczny (PED) niższy o co najmniej 20 % od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
                     
                  
               
                     
                        173
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa - zakończono wszystkie podprojekty
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające zakończenie i pełną operacyjność pięciu podprojektów wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej, obejmujące wszystkie elementy każdego podprojektu. 
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich planowanych działań w celu wdrożenia pięciu (5) podprojektów wspierających transformację cyfrową systemu opieki zdrowotnej:
                     
                     
                        a) krajowa cyfrowa karta zdrowia pacjenta (podprojekt 1)
                     
                     
                        b) program transformacji cyfrowej w zakresie leczenia raka, w tym pacjenta 
                     
                     
                        rejestry (podprojekt 2)
                     
                     
                        c) telemedycyna, w tym stacje telemedycyny, nowa infrastruktura, narzędzia (podprojekt 3)
                     
                     
                        d) gotowość cyfrowa szpitali, w tym: systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, inwentaryzacja sprzętu medycznego, wdrożenie DRG, 4e-recepta dla szpitali/stosowanie protokołów leczenia w środowisku szpitalnym, system e-mianacji, modernizacja cyfrowa krajowego centrum pomocy w nagłych wypadkach (EKAB) i agencji ds. leków (EOF) (podprojekt 4)
                     
                     
                        e) finalizacja wszystkich elementów zintegrowanego systemu informacyjnego EOPYY (krajowej organizacji ds. świadczenia usług zdrowotnych), wszystkich elementów zarządzania wydatkami i monitorowania wydatków, wszystkich elementów usług cyfrowych dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i obywateli, wszystkich elementów zarządzania danymi, analityki oraz interoperacyjności i zakupu 250 licencji na system zarządzania finansami i rozliczania (podprojekt 5).
                     
                  
               
            
               K. KOMPONENT 3.4: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO SKUTECZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRZYJAJĄCEJ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
            
            
               Ten element greckiego planu naprawy gospodarczej i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma na celu promowanie włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu udziału kobiet w rynku pracy. Znaczna część tego komponentu przeznaczona jest na wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, w szczególności w formie dotacji na utworzenie 1000 nowych placówek opieki nad dziećmi w gminach i 120 jednostek w dużych przedsiębiorstwach. Plan przewiduje również środki aktywizacji na rynku pracy dla słabszych grup społecznych, w tym beneficjentów minimalnego dochodu gwarantowanego, uchodźców, osób doświadczających bezdomności, Romów i osób cierpiących na spektrum zaburzeń autystycznych. Ważnymi elementami planu są również szeroko zakrojony program szkoleń dla pracowników sektora prywatnego i publicznego w zakresie świadomości na temat różnorodności oraz kilka małych projektów pilotażowych, takich jak deinstytucjonalizacja dzieci, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i mieszkalnictwo socjalne. Komponent ten jest zgodny z zaleceniami dla poszczególnych krajów dotyczącymi rynku pracy i polityki społecznej (zalecenia dla poszczególnych krajów 2 2020 i 1 2019) oraz inwestycji (zalecenia dla poszczególnych krajów 3 2020 i 2 2019). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               K.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Ochrona dzieci (identyfikator środka: 16919)
            
            
               Środek ten polega na reformie programu nauczania i programu edukacyjnego dla niemowląt w wieku od 3 miesięcy do 4 lat w celu promowania ich rozwoju poznawczego. Reformie towarzyszą inwestycje w materiały edukacyjne i narzędzia oceny rozwoju kognitywnego dla 3 000 ośrodków opieki nad dziećmi. Środek obejmuje również inwestycje umożliwiające a) umieszczanie małoletnich z poważną niepełnosprawnością (ponad 67 %) lub poważnymi zaburzeniami psychicznymi w opiece nad zawodowymi opiekunami zastępczymi; b) przeniesienie nastolatków z jednostek ochrony dzieci (CPU) do wspieranego Niezależnego Mieszkańców (SIL) w celu deinstytucjonalizacji, budowania umiejętności i poprawy szans na zatrudnienie; c) utworzenie lub rozbudowę placówek opieki nad małymi dziećmi w wieku od 2 miesięcy do 2,5 roku (ośrodki dla dzieci); oraz d) tworzenie ośrodków kreatywności w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) dla dzieci w wieku 12-15 lat. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Niepełnosprawność (identyfikator pomiaru: 16904)
            
            
               Reforma składa się z dwóch podprojektów mających na celu zwiększenie włączenia społecznego, samodzielnego życia, zdolności do zatrudnienia i wczesnej interwencji na rzecz osób niepełnosprawnych. Te podprojekty dotyczą w szczególności: a) poprawy samodzielnego życia osób niepełnosprawnych, dostępności i wsparcia infrastruktury dla osób z zaburzeniami ruchowymi i zmysłowymi, pomocy w samodzielnym życiu dla osób niepełnosprawnych, w tym procesu oceny kwalifikowalności, w oparciu zarówno o medyczną, jak i funkcjonalną ocenę niepełnosprawności przeprowadzoną przez multidyscyplinarny komitet oceniający: wstępny program pilotażowy, a następnie wprowadzenie na rynek krajowy; b) wspieranie włączenia społecznego osób cierpiących na zaburzenia spektrum autyzmu oraz interwencje we wczesnym dzieciństwie (program pilotażowy). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Integracja społeczna (identyfikator środka: 16922)
            
            
               Inwestycja ta składa się z trzech podprojektów:
            
            
               1)Reintegracja społeczna grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji koncentruje się na wspieraniu grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (beneficjentów objętych gwarancją dochodu minimalnego, Romów i osób bezdomnych) w celu ich (ponownej) integracji na rynku pracy.
            
         
         
            
               2)Szkolenie cyfrowe osób starszych i osób niepełnosprawnych obejmuje programy znajomych, zapoznawczych i edukacyjnych osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie nowych technologii, głównie w zakresie informacji cyfrowych, komunikacji oraz umiejętności korzystania z internetu i mediów społecznościowych (takich jak dokonywanie płatności elektronicznych, składanie wniosków za pośrednictwem platform cyfrowych, korzystanie z mediów społecznościowych). 
            
            
               3)Mieszkalnictwo socjalne ukierunkowane jest na zapewnienie wsparcia mieszkaniowego najsłabszym grupom społecznym zagrożonym bezdomnością lub jej doświadczającym.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (identyfikator środka: 16925)
            
            
               W ramach inwestycji rozwija się narzędzia cyfrowe umożliwiające: 1) uproszczenie dostępu obywateli do usług i świadczeń opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 2) lepsza identyfikacja potrzeb w celu uniknięcia marnotrawienia zasobów oraz jak najsprawiedliwszy przydział środków budżetowych na pomoc społeczną, 3) skuteczniejsze monitorowanie publicznych i prywatnych podmiotów świadczących opiekę społeczną oraz 4) podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie usługodawców w publicznych instytucjach opieki społecznej.
            
            
               Inwestycja składa się z następujących podprojektów: a) utworzenie jednolitego portalu dostępu cyfrowego do ochrony socjalnej, łączącego istniejące elektroniczne formularze wniosków o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w jeden portal cyfrowy; b) utworzenie pojedynczego krajowego portalu świadczeń dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającego beneficjentom dostęp on-line do danych osobowych i świadczeń oraz wydawanie zaświadczeń; c) ustanowienie karty dla osób niepełnosprawnych; d) transformacja cyfrowa Jednolitego Urzędu ds. Świadczeń Opieki Społecznej (OPEKA); e) zapewnienie szkoleń cyfrowych dla pracowników służb socjalnych; f) utworzenie pełnego spisu nieruchomości publicznych związanych ze świadczeniem usług w zakresie ochrony socjalnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2026 r.
            
            
               Reforma: Optymalizacja świadczeń społecznych (identyfikator środka: 16726)
            
            
               Reforma składa się z następujących elementów: 
            
            
               1)Wprowadzenie kart przedpłaconych do wypłaty świadczeń socjalnych zapewnianych przez Jednolity Urząd Wypłacania Świadczeń Opieki Społecznej (OPEKA) i Publiczne Służby Zatrudnienia (OAED) 
            
            
               2)Zachęty dla beneficjentów do korzystania z kart przedpłaconych w celu zakupu określonych towarów i usług 
            
            
               3)Specjalne kontrole przyznawania świadczeń socjalnych osobom niezatrudnionym na stałe w kraju, w oparciu o transformację cyfrową systemu ochrony socjalnej i utworzenie „jednolitego portalu dostępu cyfrowego do ochrony socjalnej” 
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Świadomość różnorodności (identyfikator środka: 16685)
            
            
               Inwestycja obejmuje dwa powiązane ze sobą podprojekty mające na celu zwiększenie świadomości na temat różnorodności: a) opracowanie i realizację programów szkoleniowych w zakresie różnorodności dla pracowników zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w celu zwalczania dyskryminacji wszystkich wymiarów różnorodności w miejscu pracy; oraz b) opracowanie konkretnego mechanizmu gromadzenia odpowiednich danych statystycznych dotyczących równości i dyskryminacji. Rola Obserwatorium ds. Równości - organu operacyjnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych - zostanie wzmocniona w celu sporządzania wyczerpujących sprawozdań oceniających stan równości szans. Ponadto opracowany zostanie mechanizm certyfikacji i system nagród dla przedsiębiorstw/organizacji promujących dobre praktyki w zakresie różnorodności i włączenia społecznego. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 marca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Tworzenie placówek opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach (nazwa środka: 16945)
            
            
               Inwestycja zapewnia finansowanie tworzenia i wyposażenia placówek opieki nad dziećmi w budynkach 120 przedsiębiorstw (50 jednostek opieki nad dziećmi w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 100 pracowników i 70 jednostek w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 pracowników). Jego celem jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz promowanie środków aktywnie wspierających zatrudnienie młodych rodziców. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy (środek ID: 16688)
            
            
               Celem inwestycji jest wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy. Przyczynę alarmu ustala się: a) dalszy rozwój i utrzymanie trwałych, skutecznych, elastycznych i dostosowanych do potrzeb beneficjentów i przedsiębiorstw mechanizmów integracji zawodowej oraz b) wdrażanie uzupełniających i wzajemnie powiązanych działań, zarówno w zakresie odpowiedniego przygotowania uchodźców, jak i zorganizowanej współpracy z przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami. Projekt jest zgodny z projektem umowy partnerstwa (2021–2027) i jest uzupełnieniem innych projektów finansowanych przez UE. Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa systemu imigracyjnego i azylowego (numer identyfikacyjny środka: 16763)
            
            
               Realizacja inwestycji skutkuje znacznie lepszą jakością usług na rzecz zainteresowanych beneficjentów. W ramach cyfryzacji systemu migracji i azylu należy rozwiązać następujące kluczowe kwestie:
            
         
         
            
               1)Jednolite zarządzanie całym cyklem życia procedur związanych z przepływami uchodźców, od pierwszego przyjęcia do zakończenia rozpatrywania sprawy azylowej,
            
            
               2)Zintegrowane gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym przez wszystkie zaangażowane organy,
            
            
               3)Bezpiecznej i ważnej identyfikacji osób wjeżdżających do kraju za pomocą procedur obejmujących otrzymywanie danych biometrycznych i wydawanie „inteligentnego” dowodu tożsamości, oraz
            
            
               4)Internet & aplikacja mobilna umożliwiająca interakcję i komunikowanie się z uchodźcami.
            
            
               Realizacja reformy i inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               K.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
               Grupa 15: Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu
            
            
               ●Ochrona dzieci (ID: 16919)
            
            
               ●Niepełnosprawność (ID: 16904)
            
            
               ●Placówki opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach (ID: 16945)
            
            
               ●Optymalizacja świadczeń społecznych (16726)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        174
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustawa o pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych i wdrożenie pierwszego etapu pilotażowego programu
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego i wtórnego (odniesienie do Dziennika Urzędowego) oraz publikacja ogłoszenia o zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie pomocy osobistej.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Pomoc osobista: Wejście w życie ustawy umożliwiającej deinstytucjonalizację opieki nad niepełnosprawnością oraz zaproszenie do składania wniosków o udział w pierwszym etapie projektu pilotażowego obejmującego proces kwalifikowalności oparty zarówno na medycznej, jak i funkcjonalnej ocenie niepełnosprawności przez multidyscyplinarny komitet oceniający  
                     
                  
               
                     
                        175
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Optymalizacja świadczeń społecznych - karty przedpłacone
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie OPEKA i OAED potwierdzające zakończenie wprowadzania kart przedpłaconych do celów wypłaty świadczeń socjalnych w ramach tych dwóch usług
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wprowadzania kart przedpłaconych do celów wypłaty świadczeń socjalnych zapewnianych przez Jednolity Urząd Wypłacania Świadczeń Opieki Społecznej (OPEKA) i publiczne służby zatrudnienia (OAED)
                     
                  
               
                     
                        176
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie drugiego etapu oceny niepełnosprawności pomocy osobistej
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie wraz z załącznikiem statystycznym, z którego wynika, że oba projekty pilotażowe zostały ukończone z udziałem co najmniej 1800 beneficjentów.
                     
                     
                        Sprawozdanie z oceny programu pilotażowego i systemu oceny zawierające pełne dane statystyczne i zalecenia. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie drugiego etapu programu pilotażowego w zakresie pomocy osobistej, w tym procesu oceny funkcjonalnej niepełnosprawności; oraz
                     
                     
                        Zakończenie oceny skuteczności systemu oceny lekarskiej i funkcjonalnej niepełnosprawności w ramach programu pomocy osobistej oraz jego ewentualne rozszerzenie.
                     
                  
               
                     
                        177
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Deinstytucjonalizacja małoletnich: ukończenie zawodowej opieki zastępczej dla osób niepełnosprawnych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba małoletnich umieszczonych pod opieką zawodowych opiekunów zastępczych
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        160
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Umieszczenie 160 małoletnich z poważną niepełnosprawnością (zdefiniowaną ze wskaźnikiem niepełnosprawności powyżej 67 %) lub poważnymi zaburzeniami psychicznymi w opiece nad zawodowymi opiekunami zastępczymi.
                     
                  
               
                     
                        178
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Samodzielne mieszkanie na rzecz deinstytucjonalizacji nastolatków 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba nastolatków umieszczonych w mieszkankach mieszkających częściowo od siebie zależnych 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        1) umieszczenie 200 nastolatków w mieszkaniach i obiektach wspomaganych
                     
                     
                     
                        2) rozwój zdolności w zakresie samowystarczalności i pamięć; stopniowa autonomia w celu płynnego przejścia do dorosłości i utrzymania; gotowość do integracji na rynku pracy
                     
                  
               
                     
                        179
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowe wdrożenie programu pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych.
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wdrożenia krajowego. Sprawozdanie wraz z załącznikiem statystycznym, z którego wynika, że rozpowszechnianie zostało zakończone. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Wprowadzenie w całym kraju programu pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym ocena medyczna i ocena funkcjonalna
                     
                  
               
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie placówek opieki nad dziećmi 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba miejsc opieki nad małymi dziećmi 
                     
                  
                  
                     
                        12 500
                     
                  
                  
                     
                        62 500
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie i obsada kadrowa co najmniej 50 000 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi
                     
                     
                     
                        Podmioty korzystające z pomocy wystąpią z wnioskiem o zwrot kosztów, przedkładając wszystkie niezbędne dokumenty. Kontrolerzy zewnętrzni będą sprawdzać wydatki, a także przeprowadzać kontrole audytowe i wizyty w celu sprawdzenia, czy utworzono nowe miejsca.
                     
                  
               
                     
                        181
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16945_Stworzenie placówek opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Duże przedsiębiorstwa opieki nad dziećmi 
                     
                     
                        zakończenie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba placówek opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        120
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie i obsada kadrowa co najmniej 120 placówek opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach: celem tego środka jest 50 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 100 pracowników (średnich) i 70 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników (duże).
                     
                  
               
            
               Grupa 16: Zwiększenie dostępu do skutecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu polityki społecznej - migracja iampanie; azyl
            
            
               ●Cyfryzacja systemu migracji i azylu (ID: 16763)
            
            
               ●Transformacja cyfrowa systemu wsparcia społecznego (ID: 16925)
            
            
               ●Świadomość różnorodności (ID: 16685)
            
            
               ●Integracja społeczna (ID: 16922)
            
            
               ●Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy (ID: 16688)
            
         
         
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe  (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe  (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        182
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16925_Cyfrowa transformacja systemu wsparcia społecznego
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie dostawy kart dla osób niepełnosprawnych przez instytucję zarządzającą
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba kart niepełnosprawnych dostarczonych beneficjentom
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        80 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie przez instytucję zarządzającą dostarczenia beneficjentom 80 000 kart osób niepełnosprawnych.
                     
                     
                         
                     
                     
                        Karty osób niepełnosprawnych będą zawierały konkretne prawa/świadczenia i ułatwiają osobom niepełnosprawnym życie codzienne 
                     
                     
                     
                        Akceptacja wyników umowy (opracowanie kart inwalidzkich) przez kierownika/instytucję zamawiającą oraz potwierdzenie przez instytucję zarządzającą dostarczenia beneficjentom 80 000 kart inwalidzkich
                     
                  
               
                     
                        183
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16922_Integracja społeczna
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Integracja społeczna odbiorcy GMI bezdomni 
                     
                     
                        zakończenie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba osób otrzymujących gwarantowany dochód minimalny i osób bezdomnych z certyfikowanym udziałem
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        7 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Pomyślne zakończenie programu wspierania szkoleń i zatrudnienia dla 7 000 osób otrzymujących gwarantowane minimalne dochody i osób bezdomnych oraz certyfikacja nabytych umiejętności przez Krajową Organizację 
                     
                  
               
                     
                        184
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16685_Różnorodność
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkoleń dla kierowników szkoleń w zakresie świadomości różnorodności
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba kierowników i pracowników jednostek operacyjnych z certyfikowanym udziałem
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        680 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkolenia na temat różnorodności skierowanego do 680 000 kierowników i pracowników biur operacyjnych oraz certyfikacja 
                     
                     
                        Celem programu szkoleniowego jest podnoszenie świadomości na temat różnych wymiarów i korzyści płynących z różnorodności. Jest ona odpowiednio zaprojektowana i zróżnicowana w zależności od grupy docelowej (kierownicy wyższego szczebla, kadra kierownicza średniego szczebla, kadra wykonawcza i zaplecze administracyjne). Uczestnictwo musi być zdalne (za pośrednictwem platformy) i asynchroniczne.
                     
                  
               
                     
                        185
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16763 Cyfrowa transformacja systemu migracji i azylu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie cyfryzacji systemu azylowego w zakresie migracji
                     
                  
                  
                     
                        Potwierdzenie przyjęcia dostawy przez zarządcę/instytucję zamawiającą
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie cyfryzacji systemu migracji i azylu poprzez przyjęcie przez kierownika projektu/instytucję zamawiającą wyników umowy dotyczącej a) digitalizacji i systemu zarządzania dokumentami w zakresie legalnej migracji Centralnej Służby Ministerstwa Migracji i Azylu, administracji zdecentralizowanej oraz b) świadczenia zintegrowanych usług w zakresie migracji cyfrowej
                     
                  
               
                     
                        186
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16922_Integracja społeczna
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie renowacji mieszkań socjalnych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba wyremontowanych mieszkań i gotowych do dostarczenia beneficjentom
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programu renowacji 100 mieszkań (70 w gminie Ateny i 30 w gminie Saloniki) dla 250 beneficjentów. 
                     
                     
                     
                        Środek ten ma na celu zapewnienie wsparcia mieszkaniowego najsłabszym grupom społecznym zagrożonym lub zagrożonym bezdomnością.
                     
                  
               
                     
                        187
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16688: Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy 
                     
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Integracja na rynku pracy uchodźców
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba uchodźców, którzy ukończyli program stażu 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        14 580
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programów staży w firmach dla co najmniej 14 580 uchodźców
                     
                     
                     
                        Sprawozdanie OAED oraz Ministerstwa Migracji i Azylu potwierdzające pomyślne zakończenie projektu dotyczącego ww. liczby uchodźców
                     
                     
                     
                        Staże pomagają uchodźcom w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i ułatwiają im późniejszą integrację na rynku pracy.
                     
                  
               
               L. KOMPONENT 4.1: SPRAWIENIE, BY PODATKI BARDZIEJ SPRZYJAŁY WZROSTOWI GOSPODARCZEMU, A TAKŻE USPRAWNIENIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I POBORU PODATKÓW
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu dalszą poprawę funkcjonowania administracji skarbowej i walkę z uchylaniem się od opodatkowania. Po pierwsze, komponent ten obejmuje reformy polityki podatkowej w celu ułatwienia kodyfikacji przepisów podatkowych, a także wprowadzenia zachęt do usprawnienia transakcji elektronicznych, promowania ekologicznych i cyfrowych inwestycji prywatnych oraz zwiększenia wielkości przedsiębiorstw. Po drugie, komponent ten obejmuje reformy i inwestycje mające na celu transformację administracji skarbowej poprzez cyfryzację oraz wprowadzenie inicjatyw ustawodawczych w celu zwalczania przemytu i promowania przyspieszenia zwrotu podatku VAT.
            
            
               Komponent ten przyczynia się do transformacji cyfrowej poprzez zastąpienie i modernizację podstawowych systemów cyfrowych niezależnego organu ds. dochodów publicznych, wprowadzenie zautomatyzowanych biur i procesów pracy, cyfryzację audytów i kontroli, a także aktualizację i usprawnienie e-usług podatnika.
            
            
               Komponent ten służy realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020) oraz reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie dla poszczególnych krajów 4 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               L.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (środek ID 16611)
            
            
               IAPR upowszechni wykorzystanie własnych danych i wprowadzi narzędzia sztucznej inteligencji w celu usprawnienia poboru dochodów publicznych, zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych i zwalczania przemytu. Projekt polega na przyjęciu silnej architektury danych, opracowaniu wspólnego repozytorium metadanych, zapewnieniu odpowiednich rozwiązań w zakresie oprogramowania, opracowaniu technik i narzędzi sztucznej inteligencji oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego do wydobycia dużych zbiorów danych. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Kodyfikacja i uproszczenie przepisów podatkowych (środek ID 16643)
            
            
               Ministerstwo Finansów i IAPR uprością i uaktualnią przepisy dotyczące głównych kodeksów podatkowych, kodeksu celnego i wszystkich odpowiednich przepisów prawa wtórnego zgodnie z najlepszymi praktykami UE. Zgodnie z ustawą podstawową IAPR 4389/2016 IAPR przejmie odpowiedzialność za aktualizację i modernizację kodeksu postępowania podatkowego, decyzji prezesa i okólników administracji skarbowej, w tym za opracowanie zmian niezbędnych do cyfryzacji i uproszczenia administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów i IAPR zapewniają również system zarządzania treścią oraz specjalną stronę internetową służącą informowaniu podatników, zwiększając tym samym przejrzystość, pewność prawa, przestrzeganie przepisów prawa i otoczenie biznesowe. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Reforma: Wspieranie przyspieszenia zwrotu podatku VAT (środek ID 16610)
            
            
               IAPR uprości procedury administracyjne dotyczące zwrotu podatku VAT dla przedsiębiorstw poprzez wdrożenie automatycznych procedur zwrotu VAT, elektroniczne składanie wniosków o zwrot oraz ułatwienie procesu analizy ryzyka w odniesieniu do wniosków o zwrot. Oczekuje się, że nowy proces ograniczy interwencję człowieka poprzez transakcje cyfrowe i zlikwiduje opóźnienia w zwrocie podatku VAT. Reforma musi być zgodna z dyrektywą w sprawie zwrotu VAT (dyrektywa Rady 2008/9/WE). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
               Reforma: Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (środek nr 16616)
            
            
               Reforma ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego poprzez promowanie transakcji elektronicznych. IAPR korzysta z systemu MDATA w zakresie elektronicznej księgowości, fakturowania elektronicznego oraz połączenia wszystkich kas podatkowych z systemami informatycznymi w celu ułatwienia automatycznego wypełniania deklaracji podatkowych i zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych. Wprowadzenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
               Reforma: Superodliczanie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową (działanie ID 16863)
            
            
               Reforma obejmuje zachęty podatkowe do bardzo wysokich odliczeń wydatków w celu wzmocnienia inwestycji dokonywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w sprzęt związany z przystosowaniem się do zmiany klimatu, promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym i cyfryzacją. Jest on w pełni zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Wprowadzenie zachęt podatkowych w ramach reformy zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia) (środek ID 16656)
            
            
               Reforma ma na celu wspieranie walki z przemytem, w szczególności w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol, energia) poprzez modernizację stosowanych przez służby celne systemów śledzenia, procesów kontroli i sprzętu w celu zwiększenia skuteczności audytów ładunku. Wymaga to również modernizacji systemów informatycznych IAPR niezbędnych do uzyskiwania informacji z europejskich i krajowych baz danych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Internetowe kasy rejestrujące i POS (środek nr 16614)
            
            
               IAPR opracowuje ramy ułatwiające połączenie kas rejestrujących z terminalami punktów sprzedaży (POS) i ich systemami informatycznymi. Projekt obejmuje: (i) ustalenie specyfikacji dotyczących połączenia kas rejestrujących z terminalami POS w celu poświadczenia, że każda transakcja POS jest rejestrowana w kasie gotówki, a uzyskane dane są przekazywane w czasie zbliżonym do rzeczywistego IAPR; oraz (ii) rozwoju infrastruktury i aplikacji do monitorowania transakcji kasowych oraz wsparcia mechanizmu kontroli. Oczekuje się, że po jego zakończeniu środek ograniczy możliwość uchylania się od opodatkowania, a ostatecznie zmniejszy lukę w podatku VAT. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (środek ID 16291)
            
            
               Celem inwestycji jest transformacja cyfrowa administracji skarbowej i usług skarbowych, która ma wzmocnić zdolności IAPR i poprawić jej ogólne wyniki. Inwestycje przyczynią się do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, a w ostatecznym rozrachunku do uczynienia podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu, co przyczyni się do poprawy administracji podatkowej i poboru podatków. Inwestycja ta konsoliduje 14 podprojektów dotyczących infrastruktury cyfrowej, które mają zostać zrealizowane w ramach IAPR, podzielone na cztery obszary interwencji:
            
            
               1)Zastąpienie podstawowych systemów cyfrowych i rozszerzenie funkcjonalności świadczenia usług, w tym wdrożenie mechanizmów interoperacyjności systemów informacyjnych IAPR z systemami informacji o danych bankowych;
            
            
               2)Automatyzacja procedur biurowych i roboczych;
            
            
               3)Cyfryzacja audytów i kontroli; oraz
            
            
               4)Modernizacja usług świadczonych przez podatników.
            
            
               Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
            
            
               L.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Kluczowa reforma nr 8: Internetowe kasy i POS
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        188
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16614_Internetowe kasy i POS (reforma)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Internetowe kasy i punkt sprzedaży (POS) - wejście w życie ram prawnych
                     
                  
                  
                     
                        Wejście prawa w życie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie decyzji niezależnego organu ds. gubernatora ds. dochodów publicznych w sprawie wymogów technicznych (na podstawie art. 12 ustawy 4308/2014) oraz wspólnej decyzji ministerialnej w sprawie elektronicznego przekazywania danych niezależnemu organowi ds. dochodów publicznych (na podstawie art. 15 ustawy 4174/2013), które określają kluczowe elementy niezbędne do połączenia internetowych kas rejestrujących i systemów punktów sprzedaży z niezależnym organem ds. dochodów publicznych, w tym zmianę sankcji w odniesieniu do kas rejestrujących (art. 54 ustawy 4174/2013).
                     
                  
               
                     
                        189
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16614_Internetowe kasy i POS (reforma)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych: Internetowe kasy i punkt sprzedaży (POS) - wprowadzenie i połączenie 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba przedsiębiorstw 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        500 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie platformy - wszystkie przedsiębiorstwa objęte ramami prawnymi połączyły swoje internetowe kasy rejestrujące z systemami punktów sprzedaży z Niezależnym Urzędem ds. Dochodów Publicznych. 
                     
                     
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające zakończenie reformy i wskazujące całkowitą liczbę przedsiębiorstw, które połączyły swoje internetowe kasy rejestrujące z systemami punktów sprzedaży, do niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych. Kwalifikujące się kasy rejestrujące wynoszą co najmniej 500 000.
                     
                  
               
            
            
            
               Grupa 17: Środki administracji podatkowej
            
            
               ●Transformacja cyfrowa kontroli podatkowych (ID: 16611)
            
            
               ●Promowanie przyspieszenia zwrotu podatku VAT (ID: 16610)
            
            
               ●Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych podatkiem akcyzowym (tytoń, alkohol i energia) (ID: 16656)
            
         
         
            
               ●Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej (ID: 16291)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        190
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych akcyzą (tytoń, alkohol i energia)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Walka z przemytem - plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych zawierające plan działania dotyczący decyzji/okręgów związanych ze zwalczaniem przemytu.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych przyjmuje plan działania (w tym harmonogram) dotyczący wydawania decyzji/obiegów związanych z reformą ram prawnych w zakresie zwalczania przemytu.
                     
                     
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych sporządza sprawozdanie w sprawie planu działania dotyczącego wydawania decyzji/obiegów, wyszczególniając kroki niezbędne do przeprojektowania operacyjnych systemów informacyjnych ICISNET i ELENXIS w celu skutecznego priorytetowego traktowania zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów i stworzenia jak najlepszych profili kontroli, wykorzystując informacje pochodzące z baz danych Unii Europejskiej i krajowych baz danych.
                     
                  
               
                     
                        191
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych akcyzą (tytoń, alkohol i energia)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Walka z przemytem - przyjęcie decyzji regulacyjnych
                     
                  
                  
                     
                        Weszły w życie decyzje regulacyjne/okręgi.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie 15 decyzji regulacyjnych/obiegów przyjętych przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych w sprawie opracowania nowego zintegrowanego systemu walki z przemytem.
                     
                     
                     
                        Zgodnie z planem działania ustalonym do dnia 31 marca 2022 r. decyzja/okręgi, które weszły w życie, dotyczą przygotowania nowego zintegrowanego systemu, który będzie wspierał proces audytu poprzez monitorowanie transakcji i procedur celnych w czasie rzeczywistym. System ten działa poprzez dążenie do lepszego i szybszego ukierunkowania ścigania służb celnych pod nadzorem centralnym i w punktach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania.
                     
                  
               
                     
                        192
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16611_Cyfrowe przekształcenie kontroli podatkowych
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Audyty podatkowe - MyData i informacje bankowe
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające:
                     
                     
                        a) pełna aktywacja systemu MyData.
                     
                     
                        b) zakończenie projektu dotyczącego wzajemnych połączeń i wykorzystania informacji bankowych osób trzecich przez Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Oczekuje się, że uruchomienie systemu MyData oraz wzajemne połączenie i wykorzystanie informacji bankowych osób trzecich poprawią przestrzeganie przez przedsiębiorstwa przepisów podatkowych, wyniki niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych w zakresie poboru dochodów publicznych oraz kontroli i zwalczania przemytu. 
                     
                  
               
                     
                        193
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotu podatku VAT
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        W pełni zautomatyzowane zwroty VAT - uruchomienie systemu informatycznego
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające uruchomienie nowego systemu informatycznego.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie w pełni zautomatyzowanej procedury zwrotu VAT i platformy informatycznej umożliwiającej elektroniczne składanie wszystkich wniosków o zwrot, jeżeli nie wchodzą one w zakres próby kontrolnej w ramach procesu analizy ryzyka (co najmniej 90 % wszystkich wniosków rocznie).
                     
                  
               
                     
                        194
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, a także usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków 
                     
                     
                        - 16611_Cyfrowe przekształcenie kontroli podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej kontroli podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające uruchomienie platformy zarządzania sprawami.
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie uruchomienia platformy zarządzania sprawami do celów kontroli podatkowych, w ramach której wykorzystuje się system analityki biznesowej/analizy danych wspierający transformację cyfrową w celu wzmocnienia zdolności niezależnego organu ds. dochodów publicznych do wypełniania obowiązków jako w pełni niezależnego organu (zgodnie z ustawą nr 4389/2016 o Innym Urzędzie ds. Dochodów Publicznych). 
                     
                  
               
                     
                        195
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, a także usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków 
                     
                     
                        - 16291_Cyfrowa transformacja administracji podatkowej i celnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie elementów pierwszej fazy zintegrowanego środowiska informatycznego w zakresie podatków i audytu dla Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych w ramach transformacji cyfrowej 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych potwierdzające ukończenie elementów pierwszej fazy zintegrowanego środowiska informatycznego. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie elementów pierwszej fazy zintegrowanego środowiska informatycznego (zastąpienie TAXIS, TAXISnet i Elenxis) w celu wsparcia wszystkich procedur podatkowych i audytowych dla pracowników Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych, obywateli i przedsiębiorstw, przyczyniając się do transformacji cyfrowej. Te elementy obejmują wszystkie wymagane badania projektowe, pełną przebudowę bazy danych i jej wdrożenie, zapewnienie interfejsów dla danych oraz uruchomienie systemów pierwszej fazy (w tym rejestru podatkowego, księgowości). Projekt wzmocni zdolności Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych w zakresie wypełniania jego obowiązków jako w pełni niezależny organ (zgodnie z ustawą ustanawiającą Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych 4389/2016). 
                     
                  
               
                     
                        196
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Sprawienie, by podatki bardziej sprzyjały wzrostowi gospodarczemu, a także usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków 
                     
                     
                        - 16291_Cyfrowa transformacja administracji podatkowej i celnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego urzędu ds. dochodów publicznych potwierdzające 
                     
                     
                        uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wdrażania systemu nadzoru nad pojazdami komercyjnymi i kontenerami w oparciu o sieci internetu przedmiotów (5G) do prowadzenia operacji śledzenia wspierających transformację cyfrową w celu wzmocnienia zdolności niezależnego organu ds. dochodów publicznych do wypełniania obowiązków jako w pełni niezależnego organu (zgodnie z ustawą nr 4389/2016 o niezależnym urzędzie ds. dochodów publicznych) poprzez uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów. 
                     
                  
               
               Grupa 18: Polityka podatkowa
            
            
               ●Kodyfikacja i uproszczenie przepisów, zasad i procedur podatkowych (ID: 16643)
            
            
               ●Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych (ID: 16973)
            
            
               ●Super - odliczanie wydatków MŚP na zieloną gospodarkę, energię i cyfryzację (ID: 16863)
            
            
               ●System zachęt do produktywności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw) (ID: 16598)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        197
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16863_Super - odliczanie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Superodliczanie w przypadku inwestycji ekologicznych i cyfrowych w MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego nadmiernych odliczeń na rzecz zielonych i cyfrowych inwestycji MŚP
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego w celu wprowadzenia wysokich odliczeń do celów podatkowych kwalifikujących się wydatków MŚP na zieloną gospodarkę i inwestycje w cyfryzację 
                     
                  
               
                     
                        198
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16616_Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przepisy zachęcające do zawierania transakcji elektronicznych
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego, zapewniające zachęty do usprawnienia transakcji elektronicznych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmiany pierwotnych i wtórnych ram prawnych przewidujących konkretne zachęty do usprawnienia transakcji elektronicznych 
                     
                  
               
                     
                        199
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Harmonogram kodyfikacji podatkowej
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja prawa wtórnego wraz z powołaniem komitetów i harmonogramem kodyfikacji podatkowej.
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Kompleksowy harmonogram realizacji celów związanych z kodyfikacją podatkową, w tym powołanie właściwych komisji, szczegółowy harmonogram z Ministerstwa Finansów i IAPR dotyczący kodyfikacji przepisów podatkowych i uzgodnień dotyczących konsultacji. 
                     
                  
               
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i handlu - 16598_System zachęt do produktywności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Projekt przepisów mających na celu zachęcenie przedsiębiorstw do ekspansji
                     
                  
                  
                     
                        Projekty aktów prawa pierwotnego i wtórnego w celu zachęcenia do ekspansji przedsiębiorstw. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Projekty do celów konsultacji prawa pierwotnego i wtórnego zapewniające poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencjonowania oraz zachęty do fuzji, przekształceń i przejęć
                     
                  
               
                     
                        201
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i handlu - 16598_System zachęt do produktywności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prawodawstwo zachęcające do ekspansji przedsiębiorstw
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów mających na celu zachęcenie do ekspansji przedsiębiorstw
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie względnych zmian zapewniających poprawę ram prawnych w zakresie podatków, finansów i licencjonowania oraz zachęt do łączenia, przekształcania i przejęć
                     
                  
               
                     
                        202
                     
                  
                  
                     
                         4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zwiększenie zdolności w zakresie kodyfikacji podatkowej
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja prawa wtórnego dotyczącego utworzenia jednostki ds. kodyfikacji podatkowej w Dyrekcji Ministerstwa Finansów i Usług w IAPR.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie specjalnej jednostki podatkowej w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnej za konsolidację i spójność pierwotnego ustawodawstwa podatkowego i decyzji ministerialnych; Utworzenie przy IAPR dyrekcji ds. świadczenia usług, odpowiedzialnej m.in. za konsolidację prawa wtórnego, koordynowanie kompetencji IAPR w zakresie kodeksu postępowania podatkowego oraz aktualizację i prowadzenie publicznej bazy podatkowej
                     
                  
               
                     
                        203
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana przepisów dotyczących podatku dochodowego i procedur podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawa podatkowego do kodeksu podatku dochodowego i kodeksu administracji podatkowej
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wprowadzenie w życie ujednoliconego kodeksu podatku dochodowego i kodeksu administracji podatkowej (prawo pierwotne i wtórne) w celu uproszczenia i aktualizacji prawodawstwa w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE
                     
                  
               
                     
                        204
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wstępnego systemu kodyfikacji podatkowej i systemu informacji podatników
                     
                  
                  
                     
                        a: 1. Przyjęcie skodyfikowanego pierwotnego i wtórnego prawodawstwa podatkowego. 2. Przedstawienie dowodów płatności i wyników kontroli inwestycji kodyfikowanych.
                     
                     
                     
                        b: 1. Publikacja prawodawstwa wtórnego i kompleksowego przewodnika z linkami do systemu zarządzania treścią i do strony internetowej podatników.
                     
                     
                        2. Przedstawienie dowodów płatności i wyników audytów inwestycji CMS
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        a. Zastosowanie kodyfikacji prawa pierwotnego i wtórnego w celu uproszczenia i aktualizacji prawodawstwa w świetle cyfryzacji i najlepszych praktyk UE, w tym:
                     
                     
                        -Kod VAT
                     
                     
                        -Opłata skarbowa
                     
                     
                        -Podatek od nieruchomości
                     
                     
                        -Pobór długu państwowego (KEDE)
                     
                     
                        -Krajowy kodeks celny
                     
                     
                        b. Utworzenie systemu zarządzania treścią i specjalnej strony internetowej zawierającej informacje dla podatników.
                     
                  
               
               M. KOMPONENT 4.2: MODERNIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W TYM POPRZEZ PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNYCH, POPRAWĘ RAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ŚRODKI BUDOWANIA ZDOLNOŚCI I ZWALCZANIE KORUPCJI
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje w funkcjonowanie administracji publicznej w celu poprawy opracowywania i wdrażania polityki. Komponent ten obejmuje środki mające na celu modernizację administracji publicznej poprzez konkretne działania mające na celu wzmocnienie planowania i koordynacji polityki oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Inne środki mają na celu rozwiązanie problemu braku przygotowania projektów do inwestycji publicznych (w tym korupcji) oraz dalsze wzmocnienie obszaru zarządzania finansami publicznymi. Te reformy i inwestycje wspierają rozwiązywanie problemów związanych z a) cyfrową administracją publiczną. Komponent ten służy realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020) oraz reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie dla poszczególnych krajów 4 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               M.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Reforma administracji publicznej (środek nr 16972)
            
            
               Reforma ta ma na celu kontynuowanie wysiłków na rzecz modernizacji administracji publicznej i inwestowania w jej zasoby ludzkie poprzez realizację następujących działań:
            
            
               1)Wejście w życie zmienionych ram prawnych w celu usprawnienia podziału obowiązków między szczebel centralny, regionalny i lokalny oraz odpowiednich ram zarządzania; 
            
            
               2)Ustanowienie ram strategicznego planowania zatrudnienia z wykorzystaniem narzędzia opartego na sztucznej inteligencji; 
            
            
               3)Unowocześnienie procedur naboru na podstawie zaktualizowanej ustawy upoważniającej (ustawa nr 4765/2021), tak aby Najwyższa Rada Doboru Kadr Cywilnych (ASEP) mogła przeprowadzać procedury naboru w sposób w pełni cyfrowy;
            
            
               4)Podnoszenie/przekwalifikowywanie w administracji publicznej co najmniej 250 000 urzędników służby cywilnej; 
            
            
               5)Wprowadzenie systemu wynagradzania urzędników służby cywilnej powiązanego z systemem ustalania celów, który musi być w pełni spójny z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015), bez ustanawiania żadnych wyjątków. Wyniki programu pilotażowego skierowanego do maksymalnie 6 000 urzędników służby cywilnej przyczyniają się do szerszego badania, aby zapewnić wytyczne w zakresie ustanowienia systemu nagród, który zostanie wprowadzony do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Reforma: Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (środek nr 16703)
            
            
               Reforma ma na celu wzmocnienie reagowania na nielegalny handel poprzez wzmocnienie Międzyagencyjnej Jednostki ds. Kontroli Rynku (DIMEA) dzięki szkoleniom personelu, odpowiednim systemom informatycznym i sprzętowi. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (środek nr 16952)
            
            
               Reforma ta ma na celu wykrywanie korupcji i zapobieganie jej i obejmuje następujące działania, które mają zostać wdrożone przez krajowy organ ds. przejrzystości: (i) wzmocnienie ram kontroli w celu wykrywania nadużyć finansowych i korupcji; (ii) interwencje regulacyjne w kluczowych obszarach polityki, a mianowicie w zakresie ochrony sygnalistów, lobbingu i konfliktów interesów; (iii) wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej i ustanowienie krajowej sieci doradców ds. etyki w administracji publicznej; (iv) opracowywanie kodeksów etyki i deontologii oraz przegląd procesów dyscyplinarnych; (v) inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości na temat nadużyć finansowych i korupcji; (vi) przyjęcie krajowego planu działania antykorupcyjnego na lata 2022-2025; oraz (vii) projekty mające na celu finansowanie zdolności agencji w zakresie technologii cyfrowych i infrastruktury. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Wzmocnienie sieci pomocy państwa (działanie ID 16701)
            
            
               Reforma ta ma na celu przegląd greckich ram prawnych dotyczących pomocy państwa oraz wzmocnienie zdolności sieci jednostek ds. pomocy państwa w różnych ministerstwach, przede wszystkim poprzez modernizację centralnego systemu informatycznego pomocy państwa, w którym utworzono cyfrową bibliotekę spraw dotyczących pomocy państwa, intranetową platformę komunikacyjną i narzędzia do analizy danych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Udoskonalenie ram AML/CFT (środek ID 16702)
            
            
               Reforma dotyczy wdrażania mających zastosowanie aktów ustawodawczych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w kontekście zwalczania przestępczości finansowej. Obejmuje to utworzenie platformy cyfrowej służącej do gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania oraz usprawnienie specjalnego rejestru służącego do przechowywania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.
            
            
               Reforma: Reforma rachunkowości (środek nr 16974)
            
            
               Reforma wprowadza stopniowe przejście ze zmodyfikowanej metody kasowej na rachunkowość memoriałową i skonsolidowaną sprawozdawczość finansową w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Obejmuje ona przyjęcie zasad rachunkowości memoriałowej, szkolenie odpowiedniego personelu oraz opracowanie i wprowadzenie rządowego planowania zasobów przedsiębiorstwa (GOV-ERP). Nowy system informatyczny ma na celu rozszerzenie i modernizację technologiczną obecnego zintegrowanego systemu informacyjnego w dziedzinie polityki budżetowej (OPSDP) w celu zaspokojenia potrzeb zarządzania finansami publicznymi w administracji centralnej. Wynikiem będzie nowy system informacji o zintegrowanym zarządzaniu finansami (GOV-ERP). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (środek ID 16657)
            
            
               Reforma ta wprowadza nowoczesne ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji publicznych oraz zarządzania nimi. Określa ona wytyczne dotyczące ładu korporacyjnego i szczegółowe zasady zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi, takie jak powoływanie przez zarząd przewodniczącego, dyrektorów generalnych i dyrektorów wykonawczych, a także przepisy dotyczące ustanawiania komitetów ds. audytu wewnętrznego w celu zapewnienia przejrzystości. Reforma ustanawia również cyfrowy rejestr w celu rejestrowania wszystkich przedsiębiorstw, organizacji i wszelkich innych podmiotów prawnych, w których uczestniczy państwo, promując skuteczne monitorowanie i kontrolę udziału państwa. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2022 r.
            
            
               Reforma: Skuteczna walka z korupcją (środek nr 16978)
            
            
               Reforma wprowadza szereg zmian w ramach prawnych Grecji w celu poprawy reakcji prawnej na korupcję. Dokładniej rzecz ujmując, obejmuje on cztery obszary: (i) oświadczenia majątkowe; (ii) ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; (iii) kodeks karny i kodeks postępowania karnego; oraz (iv) kodyfikację prawodawstwa dotyczącego partii politycznych. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2022 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja zarządzania budżetem i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego (ID środka: 16705)
            
            
               Inwestycja poprawia skuteczność zarządzania finansami publicznymi poprzez a) ustanowienie nowoczesnego i w pełni funkcjonalnego rządowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dla rządu centralnego; b) rozszerzenie funkcjonowania systemów ERP dla podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych, c) przyspieszenie wprowadzenia e-fakturowania w procesach udzielania zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego (środek nr 16940)
            
            
               Inwestycja zwiększa efektywność operacyjną greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego (CDLF) poprzez zwiększenie jego zdolności cyfrowych, w szczególności poprzez ukończenie następujących podprojektów: (i) digitalizacji wypożyczeń oraz związanych z nimi plików i archiwów oraz włączenia ich do nowego systemu zarządzania dokumentami; (ii) wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego (IIS) (iii) dostarczenie systemu informacyjnego planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP); (iv) świadczenie usług w zakresie drukowania zarządzanych; oraz (v) system zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS). Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Reforma: Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (środek ID 16711)
            
            
               Reforma ulepszy ramy zamówień publicznych w Grecji i przyczyni się do wyeliminowania obecnych niedociągnięć poprzez następujące elementy:
            
         
         
            
               1) zakończenie wdrażania wszystkich czterech filarów krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych na lata 2021-2025, w tym: (i) reformę ram regulacyjnych dotyczących zamówień publicznych, w tym przyjęcie prawodawstwa wtórnego w celu pełnego wdrożenia nowych ram prawnych dotyczących zamówień publicznych, działania służące dalszemu uproszczeniu i poprawie ram regulacyjnych oraz zapewnienie skutecznego wdrożenia i odporności systemu zamówień publicznych; (ii) transformacja cyfrowa w dziedzinie zamówień publicznych i kompleksowe e-zamówienia, w tym ocena i przeprojektowanie systemów informacyjnych, analiza danych oraz synergie sektora publicznego i prywatnego (wspierane działaniami w ramach działania „16736 - Nowe systemy zamówień publicznych”); (iii) szersze cele strategiczne i inicjatywy polityczne, takie jak zielone zamówienia publiczne, zamówienia 2-innowacyjne, modernizacja infrastruktury, dostęp MŚP do zamówień publicznych, zamówienia jako narzędzie dźwigni, efektywne wykorzystanie zasobów i zamówienia społeczne); (iv) ramy zarządzania zamówieniami publicznymi (nadzór, monitorowanie wdrażania, audyt i profesjonalizacja personelu zaangażowanego w zamówienia publiczne).
            
            
               2) zapewnienie szkoleń i wytycznych dla personelu zaangażowanego w zamówienia publiczne, przyjęcie odpowiedzialnych podmiotów i procedur certyfikacji dla tych specjalistów, wdrożenie nowych działań, takich jak tworzenie odrębnych ścieżek zawodowych i przyjęcie pakietu zachęt, kwalifikacje/ścieżka kariery dla takich pracowników oraz reorganizacja struktur i obowiązków instytucji zamawiających. System zachęt musi być w pełni zgodny z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015), bez ustanawiania żadnych wyjątków.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Poprawa planowania i koordynacji polityki (środek nr 16981)
            
            
               Reforma wzmacnia koordynację polityki, planowanie i rozwój polityki administracji centralnej. Konkretne działania, które należy wdrożyć, to (i) ustanowienie mechanizmu monitorowania w celu śledzenia postępów w zakresie przyjęcia prawodawstwa wtórnego zgodnie z prawem pierwotnym; (ii) utworzenie platformy elektronicznej w celu ułatwienia ukończenia oceny skutków uzupełniającej każdy projekt ustawy; oraz (iii) rozpoczęcie programu szkoleniowego i związanej z nim procedury akredytacji skierowanej do urzędników służby cywilnej w celu poprawy jakości przygotowywanych ocen skutków. Program szkolenia obejmuje co najmniej 100 urzędników służby cywilnej do rozpoczęcia programu, które odbędzie się w IV kwartale 2022 r. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2023 r.
            
            
            
            
               M.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Najważniejsza reforma nr 9: Reforma administracji publicznej 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        205
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - uruchomienie systemu „performance-pay”
                     
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego ustanawiającego pilotażowy system wynagradzania. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego dotyczącego uruchomienia systemu wynagrodzeń za wyniki dla określonej liczby podmiotów pilotażowych i maksymalnie 6 000 urzędników służby cywilnej, które zostaną uwzględnione w szerszej reformie wprowadzającej system określania celów (zob. kamień milowy Q4 2023). Projekt pilotażowy obejmuje urzędników służby cywilnej zaangażowanych we wdrażanie planu odbudowy i odporności. Kluczowe cechy systemu muszą być spójne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
                     
                  
               
                     
                        206
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - ramy prawne w celu doprecyzowania mandatów
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów zmieniających ramy prawne instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmienionego prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia systemu wielopoziomowego sprawowania rządów mającego na celu wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności między wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz rozwiązanie problemu nakładania się obowiązków. Zmienione ramy prawne określają obszary odpowiedzialności każdego podmiotu związane z planowaniem i wdrażaniem, w tym w odniesieniu do funkcji takich jak zapewnienie zasobów oraz obowiązki w zakresie monitorowania i oceny.
                     
                  
               
                     
                        207
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - nowy system wynagradzania
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego ustanawiającego system wynagradzania.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa pierwotnego wprowadzającego system zarządzania wyznaczaniem celów, którego celem jest sprawiedliwe i konsekwentne wynagradzanie organizacji publicznych za realizację wcześniej ustalonych celów. Kluczowe cechy systemu muszą być spójne z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015).
                     
                  
               
                     
                        208
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - ukończenie szkolenia dla urzędników służby cywilnej
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba urzędników, którzy ukończyli programy szkoleniowe.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        250 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie programów szkoleniowych mających na celu podnoszenie i zmianę kwalifikacji co najmniej 250 000 urzędników służby cywilnej na podstawie przeprowadzonej oceny potrzeb. 
                     
                  
               
            
               Grupa 19: Zwalczanie prania pieniędzy i korupcji
            
            
               ●Wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ID: 16702)
            
            
               ●Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej (ID: 16703)
            
            
               ●Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych (ID: 16952)
            
            
               ●Skuteczna walka z korupcją (ID: 16978)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        209
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16978_Skuteczna walka z korupcją
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Oświadczenia majątkowe i partie polityczne
                     
                  
                  
                     
                        Wejście nowych przepisów w życie
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie nowych przepisów dotyczących: (i) oświadczenia majątkowe; (ii) oraz kodyfikację prawodawstwa dotyczącego partii politycznych. 
                     
                  
               
                     
                        210
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowy plan działań antykorupcyjnych
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie przez krajowy organ ds. przejrzystości krajowego planu antykorupcyjnego na lata 2022-2025
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie przez krajowy organ ds. przejrzystości krajowego planu antykorupcyjnego na lata 2022-2025, w tym określenie: (i) działania mające na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w administracji publicznej; (ii) ukierunkowane interwencje mające na celu wykrywanie i zapobieganie korupcji na obszarach wysokiego ryzyka (w tym na przykład w dziedzinie zdrowia, finansów publicznych, inwestycji); (iii) niezbędne interwencje regulacyjne w wybranych obszarach polityki.
                     
                  
               
                     
                        211
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrażanie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej
                     
                  
                  
                     
                        - Sprawozdanie Krajowego Urzędu ds. Przejrzystości w sprawie ustanowionych systemów kontroli wewnętrznej
                     
                     
                        - Wydane akty prawne
                     
                     
                        - Wydana wspólna decyzja ministerialna 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie nowej ustawy o kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, w tym: (i) utworzenie jednostek audytu wewnętrznego w poszczególnych ministerstwach; (ii) wydawanie aktów prawnych w celu ustanowienia jednostek audytu wewnętrznego i komitetów ds. audytu w jednostkach samorządu terytorialnego (1. i 2. stopnia), uniwersytetach, szpitalach - jednostkach służby zdrowia, niezależnych organach i podmiotach prawnych jednostek samorządu terytorialnego; (iii) wydanie wspólnej decyzji ministerialnej określającej kryteria współpracy jednostek audytu wewnętrznego z ekspertami zewnętrznymi.
                     
                     
                     
                        Krajowy organ ds. przejrzystości we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zapewnia podmiotom sektora instytucji rządowych i samorządowych nadzór i wytyczne w celu wprowadzenia spójnego i funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej. Krajowy organ ds. przejrzystości ułatwia pilotażową samoocenę podstawowych elementów systemu kontroli wewnętrznej. Grecki Trybunał Obrachunkowy uwzględnił w swoim rocznym planie prac audyty służące ocenie rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
                     
                  
               
                     
                        212
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16702_Wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT)
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomiona platforma gromadzenia danych statystycznych; ukończono ulepszenia w specjalnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych
                     
                  
                  
                     
                             
                     
                  
                  
                     
                             
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        (i) Uruchomienie platformy gromadzenia danych statystycznych będących w posiadaniu właściwych organów krajowych (tj. organów sądowych, nadzorczych i organów ścigania), zarządzanej przez Dyrekcję ds. Polityki Finansowej greckiego Ministerstwa Finansów, która działa jako centralna jednostka koordynująca, zgodnie z ustawą 4557/2018 (krajowe prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy); (ii) poprawa specjalnego rejestru służącego do przechowywania informacji o beneficjentach rzeczywistych w celu ułatwienia właściwym organom bezpośredniego dostępu do takich informacji oraz połączenia z odpowiednimi rejestrami państw członkowskich UE za pośrednictwem odpowiedniej platformy UE. Rejestr jest własnością Dyrekcji ds. Polityki Finansowej greckiego Ministerstwa Finansów, która działa jako centralna jednostka koordynująca, zgodnie z ustawą 4557/2018 (krajowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), a jej gospodarzem jest Generalny Sekretariat Systemów Informacyjnych (GSIS) Ministerstwa Zarządzania Cyfrowego.
                     
                  
               
                     
                        213
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16703_Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zwalczanie nielegalnego handlu - system informatyczny i posterunki dowodzenia
                     
                  
                  
                     
                        System informatyczny działa, a 10 nowych w pełni wyposażonych stanowisk sterowania (w tym potrzebny sprzęt) jest w pełni funkcjonalnych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomiony zostaje zintegrowany i interoperacyjny system informacyjny, aby umożliwić skuteczne zarządzanie kontrolami prowadzonymi w całym kraju w celu zwalczania nielegalnego handlu i kontrolowania przepływu towarów i usług, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Aby zapewnić pełne wykorzystanie nowego systemu informacyjnego, należy zwiększyć zdolność operacyjną Międzyagencyjną Jednostki ds. Kontroli Rynku (DIMEA), w tym infrastrukturę peryferyjną, poprzez dostęp do wymaganych urządzeń logistycznych, które są połączone z bazą danych systemu informatycznego dotyczącą nadzoru rynku, co umożliwi ich wykorzystanie w kontrolach na miejscu i natychmiastowe nakładanie grzywien. 
                     
                     
                        - Zakończenie budowy nowego posterunku dowodzenia w celu zwalczania nielegalnego handlu przez 10 budynków prefabrykowanych (ISOBOX) z potrzebnym sprzętem, w tym trzema skanerami (HXM MobileScanTM lub równoważne).
                     
                  
               
         
         
            
               Grupa 20: Wzmocnienie administracji publicznej
            
            
               ●GOV-ERP (ID: 16705)
            
            
               ●Reforma rachunkowości (ID: 16974)
            
            
               ●Nowoczesne ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstw państwowych (ID: 16657)
            
            
               ●Wzmocnienie sieci pomocy państwa (ID: 16701)
            
            
               ●Modernizacja greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego (ID: 16940)
            
            
               ●Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych (ID: 16711)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        214
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki na rzecz budowania potencjału i walkę z korupcją - 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzmocniona sieć pomocy państwa
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wzmocnionych ram pomocy państwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmian w ramach prawnych dotyczących pomocy państwa na rzecz funkcjonowania centralnej sieci pomocy państwa (CESANET) w celu wzmocnienia kompetencji centralnej jednostki ds. pomocy państwa i zdecentralizowanych jednostek ds. pomocy państwa
                     
                  
               
                     
                        215
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16981_Wzmacnianie planowania i koordynacji polityki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Planowanie i koordynacja polityki - ocena skutków
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomiono program szkoleń, w którym wzięło udział 100 urzędników służby cywilnej.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Po uruchomieniu elektronicznej platformy oceny skutków uruchamia się program szkoleń i związaną z nim procedurę akredytacji z udziałem co najmniej 100 urzędników służby cywilnej, w tym urzędników wybranych do „działów wykonawczych” (ustawa 4622/2019, art. 104), w celu poprawy jakości przygotowywanych ocen skutków i ułatwienia korzystania z platformy elektronicznej. 
                     
                  
               
                     
                         216
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych - nowe przepisy
                     
                  
                  
                     
                        Weszły w życie nowe przepisy; dogłębna analiza zakończona
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        (i) Wejście w życie nowych przepisów przewidujących profesjonalną pracę personelu zajmującego się zamówieniami publicznymi, określonych grup umiejętności oraz przyjęcie zachęt finansowych i niefinansowych w pełnej zgodności z jednolitą siatką płac (ustawa 4354/2015), bez ustanawiania odstępstw; (ii) przedłożenie dogłębnej analizy w celu reorganizacji struktury i zakresu odpowiedzialności właściwych organów, które udzielają zamówień publicznych.
                     
                  
               
                     
                         217
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16940_Modernizacja greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich podprojektów greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego potwierdzające zakończenie realizacji podprojektów.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich podprojektów greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego: (i) digitalizacja archiwów i system zarządzania dokumentami; (ii) zintegrowany system informacyjny; (iii) system informacyjny ERP; (iv) zarządzanie usługami drukowania; (v) system zarządzania zasobami ludzkimi.
                     
                  
               
                     
                         218
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych na lata 2021-2025
                     
                  
                  
                     
                        Pełna realizacja krajowej strategii zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie całej krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych, w tym: (i) ustanowienie zasad zarządzania i reorganizacja zainteresowanych stron; (ii) ustanowienie ram monitorowania; (iii) wejście w życie przepisów prawa wtórnego i innych działań umożliwiających pełną operacyjność tych ram; (iv) ustanowienie kluczowych inicjatyw, takich jak zielone zamówienia publiczne i zamówienia 2-innowacyjne, ramy certyfikacji prywatnych systemów e-zamówień.
                     
                  
               
                     
                        219
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16974_Reforma rachunkowości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Reforma rachunkowości:
                     
                     
                        Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
                     
                  
                  
                     
                        Ukończono sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla wszystkich podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych, w tym instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym.
                     
                     
                        Aby osiągnąć te wyniki, konieczne są następujące działania: 
                     
                     
                        ·Opracowywanie, wdrażanie i funkcjonowanie funkcji administracji centralnej w zakresie zarządzania budżetem i finansami oraz sprawozdawczości oraz gromadzenie i monitorowanie danych fiskalnych i finansowych wszystkich innych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych spoza administracji centralnej.
                     
                     
                        ·Wprowadzenie faktury do GOV-ERP
                     
                     
                        ·Szkolenie urzędników podmiotów świadczących usługi finansowe w zakresie ogólnych ram rachunkowości sektora instytucji rządowych i samorządowych (GGAF) i zarządzania finansami publicznymi (PFM)
                     
                     
                        ·Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
                     
                  
               
                     
                        220
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16705_Cyfrowa transformacja zarządzania budżetem i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (GOV-ERP)
                     
                  
                  
                     
                        System informatyczny jest w pełni operacyjny.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Przeprowadzenie cyfrowej transformacji ram zarządzania finansowego i nadzoru finansowego poprzez zapewnienie pełnej operacyjności rządowego planowania zasobów przedsiębiorstwa (GOV-ERP).
                     
                     
                        Aby osiągnąć ten rezultat, ukończone podprojekty: 
                     
                     
                        Cyfrowa transformacja zarządzania budżetem i nadzór nad podmiotami sektora instytucji rządowych i samorządowych.
                     
                     
                        Podłączenie systemów ERP sektora instytucji rządowych i samorządowych do greckiej e-faktury zapewniające: 
                     
                     
                         - Przyłączanie systemów ERP do sieci e-faktur
                     
                     
                         Przyłączania dostawców usług w zakresie faktur elektronicznych do sieci e-faktur
                     
                  
               
                     
                        221
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowywania w dziedzinie zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba urzędników publicznych przeszkolonych i certyfikowanych
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        6 000
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowania dla specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych oraz przyznawanie certyfikacji. 
                     
                  
               
            
               N. KOMPONENT 4.3: POPRAWA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje szereg szeroko zakrojonych reform, a także inwestycje mające na celu zwiększenie skuteczności i efektywności greckiego systemu wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzenie ambitnego przeglądu mapy sądownictwa kraju, zajęcie się potrzebami infrastrukturalnymi, przyjęcie środków mających na celu zwiększenie zdolności cyfrowych systemu wymiaru sprawiedliwości, modernizację funkcji sądów, ustanowienie policji sądowej oraz poszerzenie i podniesienie poziomu kształcenia (zarówno początkowego, jak i przez całe życie) sędziów i personelu biurowego. Oczekuje się, że środki te przyczynią się do sprostania wyzwaniom określonym w zaleceniach dla poszczególnych krajów dotyczących inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r., zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020) oraz reform strukturalnych mających na celu poprawę funkcjonowania gospodarki (zalecenie dla poszczególnych krajów 4 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               N.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Nowe budynki sądowe i renowacje (środek ID 16292)
            
            
               Środek ten polega na ukierunkowanej inwestycji w budowę i remont budynków, które są częścią systemu sądownictwa, ściśle powiązanej z przeglądem mapy sądowej, aby zmaksymalizować skuteczność wymiaru sprawiedliwości i uniknąć niepotrzebnych nakładów i wydatków. Wszystkie nieruchomości należące do wymiaru sprawiedliwości lub przez nie wykorzystywane są rejestrowane w elektronicznym rejestrze tożsamości w celu ułatwienia monitorowania i planowania. Nowo wznoszone budynki muszą spełniać wymogi podstawowego zapotrzebowania na energię (PED), które jest o co najmniej 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. 
            
            
               Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Transformacja cyfrowa wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (środek ID 16727)
            
            
               Transformacja cyfrowa greckiego wymiaru sprawiedliwości jest przeprowadzana pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości i obejmuje szereg działań, które zwiększą jego zdolności informatyczne w odniesieniu do digitalizacji dokumentów, usprawnienia systemu prowadzenia rejestrów w sądach, uproszczenia, standaryzacji i przyspieszenia procedur dzięki cyfryzacji oraz interoperacyjności systemów informatycznych sądów z systemami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także innych organów krajowych i międzynarodowych lub baz danych. Reforma obejmuje wszystkie gałęzie sądownictwa (cywilne, karne i administracyjne, jak również Trybunał Obrachunkowy). Po jego zakończeniu sędziowie i pracownicy wymiaru sprawiedliwości dysponują narzędziami i infrastrukturą, które umożliwiają im zwiększenie skuteczności zarządzania liczbą spraw i szybkości sprawowania wymiaru sprawiedliwości bez uszczerbku dla jego jakości.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości) (środek nr 16733)
            
         
         
            
               Krajowa Szkoła Sędziów przechodzi szereg zmian instytucjonalnych w odniesieniu do swojej funkcji i programu nauczania; dokonuje się również przeglądu kryteriów wyboru kandydatów w celu zapewnienia bardziej wybiórczego i konkurencyjnego środowiska studiów, przy jednoczesnym dopuszczeniu dodatkowych kategorii studentów (sędziowie sądu pokoju i sędziowie sądu obrachunkowego); oferuje również dodatkowe kursy mające na celu zapewnienie nowych umiejętności, z naciskiem na umiejętności kierownicze i cyfrowe, a także na tematy istotne dla wykonywania obowiązków sądowych, takie jak etyka, zarządzanie czasem, psychologia, teoria i analiza ekonomiczna, zarządzanie sądami i nowe technologie; reforma obejmuje obowiązkowe kształcenie sędziów przez całe życie w dziedzinach istotnych dla wykonywania przez nich obowiązków przez instruktorów utworzonych również w Krajowej Szkole Sędziów. Ponadto utworzona zostanie nowa Krajowa Szkoła Kadr Wymiaru Sprawiedliwości w celu zapewnienia pracownikom biurowym szkoleń i szkoleń przez całe życie na tematy istotne dla wykonywania ich obowiązków, zarządzania i organizacji ich usług, umiejętności cyfrowych oraz prawa proceduralnego i materialnego. 
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2024 r.
            
            
               Reforma: Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości (środek ID 16575)
            
            
               Reforma ta przyspieszy funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i przyczyni się do transformacji gospodarczej i instytucjonalnej kraju. Najważniejszym elementem reformy jest planowana rewizja mapy sądownictwa w całym kraju, której wynikiem jest racjonalna reorganizacja okręgów sądowych w Grecji oraz ustanowienie, zniesienie lub redystrybucja struktur sądowych w tych okręgach, w oparciu o obiektywne kryteria i szeroko zakrojone gromadzenie danych dotyczących wszystkich sądów w całym kraju. Reforma mapy sądownictwa obejmie wszystkie gałęzie sądownictwa (cywilne, karne i administracyjne). Dodatkowe działania zwiększają wydajność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości: 
            
            
               ·utworzenie policji sądowej w celu wspierania i usprawniania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez przekazywanie wiedzy fachowej w prowadzeniu dochodzeń w sprawie złożonych przestępstw (w tym przestępstw finansowych, korupcji i prania pieniędzy) oraz poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług w zakresie pomocy sądowej (pomoc w przeprowadzaniu wstępnych badań i dochodzeń, wykonywaniu wyroków oraz doręczaniu dokumentów i czynności procesowych, wykonywaniu nakazów, wykonywaniu wyroków, wykonywaniu orzeczeń sądowych, udzielaniu pomocy sądowej lub udzielaniu odpowiedzi na takie wnioski), a także wykonywaniu zadań powierzonych prokuratorowi przez prokuraturę;
            
            
               ·organizację seminariów szkoleniowych dla sędziów przewodniczącego w zakresie ogólnych zasad administracji sądowej, 
            
            
               ·zmiana przepisów proceduralnych w sądach administracyjnych w celu uproszczenia, cyfryzacji i przyspieszenia procesów sądowych, 
            
            
               ·wprowadzenie procesów pilotażowych w sądach cywilnych, 
            
            
               ·ustanowienie mechanizmów filtrowania w odniesieniu do dopuszczalności środków odwoławczych,
            
            
               ·rekonfiguracji metody obliczania kosztów sądowych, oraz 
            
            
               ·wprowadzenie tymczasowego systemu zachęt finansowych dla urzędników sądowych, opartego na obiektywnie mierzalnych indywidualnych wskaźnikach wydajności i w pełnej zgodności ze zunifikowaną siatką płac (ustawa 4354/2015), bez ustanawiania odstępstw, w celu przyspieszenia wykonywania zadań i obowiązków związanych z zapleczem sądowniczym oraz wyeliminowania zaległości sądowych.
            
            
               Aby dokończyć reformę, należy przyjąć zestaw środków mających na celu ustanowienie i wzmocnienie instytucji alternatywnego rozstrzygania sporów poprzez zapewnienie szkoleń dla doradców prawnych, rozszerzenie procedur mediacji na postępowania karne i spory administracyjne, zapewnienie zachęt finansowych dla stron wybierających alternatywne metody rozwiązywania sporów w postępowaniach sądowych, wzmocnienie mechanizmu arbitrażu oraz zapewnienie zachęt finansowych dla ośrodków arbitrażowych i ośrodków arbitrażowych w celu stworzenia przyjaznych dla użytkownika systemów cyfrowych.
            
            
               Ponadto utworzenie niezależnego urzędu zajmującego się systematycznym gromadzeniem, przetwarzaniem, agregowaniem, prezentowaniem i monitorowaniem danych sądowych zapewnia właściwy nadzór i monitorowanie funkcjonowania i funkcjonowania systemu sądowego.
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r. 
            
            
            
               N.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Grupa 21: Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości
            
            
               Środki wchodzące w skład tej grupy to:
            
            
               ●Nowe budynki sądowe i renowacja (ID: 16292)
            
         
         
            
               ●Cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość) (ID: 16727)
            
            
               ●Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (personel sądowy) (ID: 16733)
            
            
               ●Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości (ID: 16575)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy
                     
                  
                  
                     
                        Cel
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        222
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Identyfikacja - budynki kwalifikujące się
                     
                  
                  
                     
                        Wypełnianie listy 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Sporządzenie wykazu budynków, na które nie miała wpływu zmiana mapy sądowej.
                     
                  
               
                     
                        223
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości - 
                     
                     
                        16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wsparcie techniczne - narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na wsparcie techniczne na rzecz opracowania narzędzia skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości w oparciu o cele strategiczne, wprowadzenie obiektywnych kluczowych wskaźników efektywności (czas na wypełnienie obowiązków, indywidualne wykonanie pod względem czasu, komunikacji, motywacji itp.) w podziale na departamenty lub kategorie urzędników oraz dostarczanie dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie wypłacane są w pierwszym kwartale po zakończeniu danego roku, na podstawie wyników osiągniętych w danym roku. Narzędzie to ma charakter tymczasowy i jest w pełni spójne ze zunifikowaną siatką płac (ustawa 4354/2015), bez ustanawiania żadnych wyjątków w celu wyeliminowania zaległości sądowych.
                     
                  
               
                     
                        224
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
                  
                     
                     
                  
                  
                     
                        Liczba sędziów uczęszczających do krajowej szkoły sędziów
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        10 sędziów sędziowskich zatrudnionych w krajowej szkole sędziów 
                     
                  
               
                     
                        225
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Policja sądowa - prawodawstwo wtórne 
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wszystkich aktów prawa wtórnego (w formie odpowiednio dekretów prezydenckich lub decyzji ministerialnych) niezbędnych do pełnego wdrożenia ustawy o policji sądowej, aby pomóc organom sądowym i prokuratorskim w:
                     
                     
                        ·udzielanie pomocy naukowej i technicznej sędziom i prokuratorom w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej lub zawodowej; 
                     
                     
                        ·przeprowadzanie wstępnych badań i dochodzeń;
                     
                     
                        ·wykonywanie nakazów;
                     
                     
                        ·udzielanie pomocy przy składaniu wniosków o pomoc prawną lub odpowiadaniu na nie;
                     
                     
                        ·doręczanie dokumentów i czynności procesowych;
                     
                     
                        ·wykonywanie orzeczeń;
                     
                     
                        ·ochrona i utrzymanie nakazów w ośrodkach sądowych;
                     
                     
                        ·inne czynności procesowe powierzone jej przez właściwe sądy i prokuratorów
                     
                     
                  
               
                     
                        226
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Mapa sądowa - prawo pierwotne - administracyjne
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego zmiany mapy sądownictwa administracyjnego. 
                     
                  
               
                     
                        227
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Budowa i renowacja budynków sądowych - dostosowanie listy - Rozpoczęcie przetargów
                     
                  
                  
                     
                        Wykaz projektów renowacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przeglądu mapy sądowej, zgodnie z kamieniem milowym 14 4.3/IV kw. 2022 r.; rozpoczęcie przetargów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Dostosowanie listy projektów do przeglądu mapy sądowej przyjętej w ustawie.
                     
                     
                        Ogłoszenie przetargów dotyczących sądów administracyjnych. Warunki przetargu określają, że nowo wznoszone budynki muszą osiągnąć podstawowy popyt na energię (PED) niższy o co najmniej 20 % od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
                     
                  
               
                     
                        228
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba sędziów uczęszczających do krajowej szkoły sędziów
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        14 dodatkowych sędziów sędziowskich w Krajowej Szkole Sędziów, 1 sędzia sądu obrachunkowego uczęszcza do krajowej szkoły sędziów. W ten sposób całkowita liczba sędziów uczestniczących w szkoleniach wynosi 25.
                     
                  
               
                     
                        229
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości  – 
                     
                     
                        16727 cyfrowa transformacja wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja systemów rejestrów i informatycznych systemów wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania z audytu projektów w celu potwierdzenia przestrzegania zobowiązań umownych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Otrzymanie oficjalnych dowodów, za pomocą odpowiedniej dokumentacji (poświadczenia ukończenia, protokoły odbioru jakościowego i ilościowego oraz wystawionych faktur) na temat należytego i terminowego wykonania wszystkich zobowiązań umownych należnych do tego dnia, zgodnie z kalendarzem projektów, obejmującej wszystkie elementy obu podprojektów (systemy rejestrów sądowych i aktualizacje systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości (OSDDY-PP, OSDDY-DD, Trybunał Obrachunkowy, Krajowy Rejestr Karny)) za pomocą odpowiednich środków/potwierdzeń dostarczenia dowodów/sprawozdań z audytu projektów (takich jak sprawozdania z audytu projektów).
                     
                  
               
                     
                         230
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości - 
                     
                     
                        16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie - Narzędzie wydajności pracowników wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         Q2
                     
                     
                  
                  
                     
                        2023 
                     
                  
                  
                     
                        Uchwalenie przepisów prawa pierwotnego i wtórnego w celu ustanowienia tymczasowego systemu premii opartego na opracowaniu narzędzia wydajności urzędników sądowych określającego strategiczne cele i wprowadzającego obiektywne kluczowe wskaźniki efektywności (takie jak czas na wypełnienie obowiązków, indywidualne wyniki pod względem czasu, komunikacji i motywacji) w podziale na departamenty lub kategorie urzędników, a także dostarczanie dokładnych i obiektywnych danych na temat przyznawania premii; premie wypłacane w pierwszym kwartale po zakończeniu danego roku, na podstawie wyników osiągniętych w danym roku.
                     
                  
               
                     
                         231
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy 
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023 
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień na projekty budowlane, na które nie ma wpływu zmiana mapy sądowej.
                     
                     
                        Warunki udzielenia zamówienia określają, że nowe budynki, które mają zostać wybudowane, muszą osiągnąć podstawowy popyt na energię (PED) niższy o co najmniej 20 % od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
                     
                  
               
                     
                        232
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - prawo pierwotne - Cywilna i karna
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego dotyczącego przeglądu mapy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych.
                     
                  
               
                     
                        233
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Budowa i renowacja budynków sądowych - ogłoszenie przetargów
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie przetargów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Dostosowanie listy projektów do ustawy o zmianie mapy sądowej.
                     
                     
                        Ogłoszenie przetargu na projekty dotyczące izb sądowych w sprawach cywilnych i karnych ujętych w zmienionej liście renowacji. W warunkach przetargu określa się, że nowe budynki, które mają zostać wybudowane, muszą osiągnąć podstawowy popyt na energię (PED) niższy o co najmniej 20 % od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
                     
                  
               
                     
                        234
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Policja ds. Wymiaru Sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Policja sądowa jest w pełni operacyjna i funkcjonalna zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zapewnienie operacyjności policji sądowej we wszystkich jej kompetencjach, zarówno na szczeblu administracji centralnej, jak i na szczeblu regionalnym w ramach sądów
                     
                  
               
                     
                        235
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie poświadczające 
                     
                     
                        Wprowadzenie zmian w programie prac Krajowej Szkoły Sędziów oraz zapis 65 % sędziów i urzędników do kształcenia ustawicznego
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Pełne wdrożenie wszystkich projektów zawartych w reformie umiejętności i umiejętności cyfrowych sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym: 
                     
                     
                        1.65 % sędziów i urzędników kształcących się przez całe życie i uczestniczących w co najmniej jednej sesji szkoleniowej (seminarium)
                     
                     
                        3.Krajowa Szkoła Kadr Wymiaru Sprawiedliwości w pełnym zakresie
                     
                     
                        4.Wszystkie wprowadzone zmiany w kryteriach wyboru i programie zajęć
                     
                     
                        Zmiany w programie edukacyjnym Krajowej Szkoły Sędziów mające na celu w szczególności doskonalenie szkoleń praktycznych i oferowanie kursów z zakresu etyki, zarządzania czasem, psychologii, teorii i analizy ekonomicznej, zarządzania sądami i nowych technologii.   Zapewnienie sędziom kształcenia ustawicznego obejmującego różne dziedziny prawa oraz aspekty zarządcze lub proceduralne związane z obowiązkami sądowymi (zarządzanie sądami, zarządzanie sprawami, komunikacja i współpraca z organami krajowymi i zagranicznymi); szkolenie takie jest warunkiem wstępnym rozwoju zawodowego.  Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie zagadnień istotnych z punktu widzenia ich obowiązków, tj. zarządzania usługami i ich organizacji, umiejętności cyfrowych, prawa proceduralnego i materialnego.
                     
                  
               
                     
                        236
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - postępy 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z postępu prac, które odzwierciedla i weryfikuje wartości procentowe potwierdzone oficjalnymi oświadczeniami odpowiednich organów sądowych potwierdzającymi operacyjność i funkcjonalność zreformowanych podmiotów.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej
                     
                     
                        Co najmniej 70 % podmiotów (sądów), których to dotyczy, w pełni operacyjnych i funkcjonalnych w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości administracyjnej; co najmniej 40 % poszkodowanych podmiotów (sądów) w pełni operacyjnych i funkcjonalnych w wymiarze sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych 
                     
                  
               
                     
                        237
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty budowlane i remontowe - e-tożsamość - zakończenie 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie sprawdzające, czy wszystkie projekty budowlane zostały w pełni ukończone i przekazane użytkownikom. 
                     
                     
                     
                        Potwierdzenie pełnej operacyjności i funkcjonalności platformy e-identyfikacji.
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie wszystkich pozostałych nowych budynków i remontów rozpoczętych w I kwartale 2023 r. zgodnie z potrzebami zmienionej mapy sądowej. 
                     
                     
                        Ukończenie i pełna operacyjność platformy e-tożsamości w budynkach sądowych 
                     
                  
               
                     
                        238
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - pełne wdrożenie
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z postępu prac potwierdzające operacyjność i funkcjonalność wszystkich zreformowanych podmiotów na podstawie oficjalnych dokumentów.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej
                     
                     
                        Pełne wdrożenie lub przegląd map sądowych dla każdego wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych, o czym świadczą oficjalne oświadczenia odpowiednich organów sądowych potwierdzające operacyjność i funkcjonalność zreformowanych podmiotów. 
                     
                  
               
                     
                        239
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16727_Digital Transformacja wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych
                     
                  
                  
                     
                        Systemy przechowywania danych audio w pełni funkcjonujące we wszystkich sądach cywilnych i karnych.
                     
                     
                     
                        OSDDY-PP etap II, OSDDY-DD, Trybunał Obrachunkowy i projekty krajowego rejestru karnego w pełni wdrożone, zrealizowane i operacyjne.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        E-sprawiedliwość: Akceptacja rezultatów do celów „Usprawniania i rozbudowy systemów informatycznych w sektorze wymiaru sprawiedliwości” w odniesieniu do: 
                     
                     
                        1.Modernizacja systemu prowadzenia rejestrów w sądach.
                     
                     
                        2.Modernizacja i wsparcie systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości dla sądów cywilnych, karnych i administracyjnych, trybunałów kontroli i krajowych rejestrów karnych.
                     
                     
                        Podprojekty powinny uwzględniać:  - Modernizację systemu ewidencji sądowej - Modernizację i wsparcie „Zintegrowanego systemu zarządzania sprawami sądowymi w sądach cywilnych i karnych (OSDDY-PP A)” oraz wdrożenie systemu we wszystkich sądach cywilnych i karnych w kraju (OSDDY-PP B) - Modernizację i wsparcie „Zintegrowanego systemu zarządzania sprawami sądowymi w Radzie Stanu i wszystkich sądach administracyjnych (OSDDY-DD) (www.adjustice.gr)”.   - Modernizację i wsparcie „Krajowego rejestru Karnego (NCRI)” - Modernizację i wsparcie systemu zarządzania sprawami („CMS”) Greckiego Trybunału Obrachunkowego (ELSYN)
                     
                  
               
            
               O. KOMPONENT 4.4: WZMOCNIENIE SEKTORA FINANSOWEGO I RYNKÓW KAPITAŁOWYCH
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu wzmocnienie zdolności systemu finansowego do wspierania rozwoju gospodarki poprzez zapewnienie finansowania przedsiębiorstw i osób fizycznych w celu rozwijania nowych działań. Popiera rozwiązanie problemu wysokich ekspozycji zagrożonych i kredytów zagrożonych w greckim sektorze bankowym, a jednocześnie poprawę dostępu do informacji dotyczących profili kredytowych przedsiębiorstw i osób fizycznych na rynku. 
            
            
               Komponent ten wspiera również zajęcie się zadłużeniem sektora prywatnego i wzmocnienie rynków kapitałowych. Zmiany strukturalne w tych dwóch obszarach przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększą odporność gospodarczą Grecji w obliczu przyszłych wstrząsów. 
            
            
               Reformy w ramach tego komponentu obejmują: 
            
            
               ·Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność 
            
            
               ·Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej 
            
            
               ·Modernizacja infrastruktury cyfrowej niezbędna do wdrożenia nowych jednolitych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i 2. szansy 
            
            
               ·Promowanie nowych kredytów - Ustanowienie Obserwatorium Rozszerzenia Kredytowego 
            
            
               Niektóre z tych reform obejmują działania mające na celu wyeliminowanie luk informacyjnych, które utrudniają skuteczny przepływ kredytów, oraz skuteczne monitorowanie ryzyka. Obejmują one utworzenie rejestru nadzoru zadłużenia prywatnego, utworzenie publicznego biura kredytowego, centralnego rejestru kredytów oraz centrum monitorowania ekspansji kredytowej. Działania te przyczyniają się również do transformacji cyfrowej greckiej gospodarki, ponieważ opierają się na technologii informacyjnej. 
            
            
               Środki w ramach tego komponentu wspierają odporność gospodarczą i instytucjonalną, zwiększają gotowość na sytuacje kryzysowe i zdolności instytucjonalne, a tym samym wspierają realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie „Reform strukturalnych w celu poprawy funkcjonowania gospodarki” (zalecenie dla poszczególnych krajów 1 2019 i zalecenie dla poszczególnych krajów 4 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               O.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Reforma: Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność (środek ID 16581)
            
            
               Reforma ma na celu wzmocnienie nadzoru nad rynkami kapitałowymi poprzez 1) inwestowanie w transformację cyfrową greckiej Komisji Rynku Kapitałowego (HCMC) zdolności cyfrowych i cyfryzację jej wewnętrznych procesów i organizacji oraz 2) kodyfikację i modernizację ram regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących rynków kapitałowych w celu zwiększenia zdolności nadzorczych rynku kapitałowego. Reforma wejdzie w życie do pierwszego kwartału 2021 r., a inwestycja w system informatyczny do czwartego kwartału 2025 r.
            
            
               Reforma: Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (środek nr 16957)
            
            
               Reforma składa się z trzech części. Po pierwsze, chodzi o utworzenie i funkcjonowanie publicznego biura ds. kredytów. Zapewnia wyniki dotyczące zdolności kredytowej dłużników i eliminuje asymetrię informacyjną między podmiotami sektora publicznego a bankami w oparciu o dane i informacje sektora publicznego. Obejmuje ono również ukończenie systemu informatycznego w celu przeprowadzania ocen wypłacalności. Po drugie, reforma dotyczy wdrożenia krajowej strategii w zakresie zarządzania długiem prywatnym oraz opracowania rejestru monitorowania zadłużenia prywatnego, który ma zostać zakończony do czwartego kwartału 2025 r. Strategia krajowa obejmuje łącznie 33 projekty podzielone na trzy osie interwencji. Każda oś interwencji ma na celu inny aspekt rozwiązania kwestii zarządzania zadłużeniem prywatnym i zbiorowo zgodnie ze strategią krajową. Pierwsza i trzecia osie obejmują interwencje mające na celu aktywne zmniejszenie zadłużenia sektora prywatnego poprzez usprawnienie postępowania upadłościowego i wzmocnienie pozycji rynku kredytów zagrożonych. Druga oś obejmuje interwencje mające na celu zapobieganie narastaniu długu prywatnego w przyszłości. Główną inwestycją w ramach tej subreformy jest opracowanie systemu informatycznego dla rejestru monitorowania zadłużenia sektora prywatnego. 
            
         
         
            
               Trzecia podreforma odnosi się do utworzenia centralnego rejestru kredytów (CCR), który uzupełniałby program ochrony aktywów Hercules, wzmacniając rynek wtórny kredytów zagrożonych. CCR jest ulokowany przez narodowy bank Grecji i rejestruje w sposób szczegółowy historię płatności poszczególnych kredytów udzielonych klientom wszystkich banków i instytucji finansowych oraz rodzaje udzielonego zabezpieczenia. Centralny Rejestr Kredytowy będzie uzupełniał istniejący system Tiresias (prywatne biuro kredytowe), a także proponowane publiczne biuro ds. kredytów i rejestr monitorowania zadłużenia prywatnego, oraz będzie w pełni zgodny z tym systemem. Umożliwia dostęp do informacji kredytowych, radzenie sobie z niedoskonałościami rynku wynikającymi z asymetrycznych informacji, ułatwiając w ten sposób dostęp do kredytów. Poprzez zwiększenie ilości informacji na temat historii kredytowej potencjalnych dłużników CCR odnosi się do niekorzystnego problemu wyboru, z jakim borykają się instytucje finansowe, udzielając potencjalnym pożyczkodawcom nowych pożyczek, na temat których posiadają niepełne informacje. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na ilość i jakość wydatków inwestycyjnych. Ponadto CCR ma korzystny wpływ na stopień konkurencji między instytucjami finansowymi, powodując niższe koszty kapitału dla greckich przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Ponadto, zapewniając dokładne i terminowe informacje na temat poszczególnych kredytów, CCR w znacznym stopniu ułatwia inwestorom możliwość wyceny ryzyka na rynku wtórnym kredytów zagrożonych. Zwiększy to wycenę kredytów zagrożonych, zwiększy stopy odzysku, a tym samym pomoże bankom szybciej i skuteczniej rozwiązać problemy związane z dotychczasowymi kredytami zagrożonymi pod względem wykorzystania kapitału. Wszystkie te kwestie powinny zostać zakończone do czwartego kwartału 2025 r.
            
            
               Reforma: Modernizacja infrastruktury cyfrowej niezbędna do wdrożenia nowych jednolitych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i drugiej szansy (środek ID 16580)
            
            
               Reforma ma na celu modernizację niezbędnej infrastruktury cyfrowej niezbędnej do wsparcia procedur wczesnego ostrzegania i zapobiegawczej restrukturyzacji zadłużenia zapewnianych za pośrednictwem nowych ujednoliconych/ujednoliconych ram prawnych dotyczących zarządzania zadłużeniem osób fizycznych i prawnych;
            
            
               Reforma ta zostanie zakończona do czwartego kwartału 2024 r.
            
            
               Reforma: Promowanie nowych kredytów - ustanowienie obserwatorium rozwoju zdolności kredytowej (środek ID 16576)
            
            
               Reforma dotyczy utworzenia Centrum Monitorowania Rozszerzenia Kredytowego, które gromadzi szczegółowe dane na temat płynności dostarczanej przez banki osobom fizycznym i prawnym w celu lepszego opracowywania i wdrażania ukierunkowanych polityk publicznych mających na celu zwiększenie dostępu do finansowania. Monitoruje płynność rynku, niezależnie, jak również w związku z ekspansją kredytową, w kontekście wspierania gospodarki i jak najlepszego wykorzystania narzędzi finansowania w celu zaspokojenia potrzeb osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie płynności.
            
            
               Inwestycje w ramach tej reformy obejmują również opracowanie i uruchomienie systemu informatycznego służącego do gromadzenia danych, który będzie funkcjonował jako narzędzie monitorowania ekspansji kredytów i poprawy gotowości państwa i jego odpowiednich polityk. Powinna ona zostać zakończona do czwartego kwartału 2024 r.
            
            
            
               O.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Grupa 22: Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych
            
            
               ●Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność (ID: 16581)
            
            
               ●Wzmocnienie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej (ID: 16957)
            
            
               ●Wdrożenie nowych jednolitych ram prawnych dotyczących restrukturyzacji zadłużenia i 2. szansy (ID: 16580)
            
            
               ●Promowanie nowych kredytów - ustanowienie Centrum Monitorowania Rozszerzenia Kredytowego (ID: 16576)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        240
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa (odniesienie do Dziennika Urzędowego)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie nowej ustawy o greckiej Komisji ds. Rynku Kapitałowego, która zmieni wewnętrzne procesy i organizację. 
                     
                  
               
                     
                        241
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16580_Wdrożenie nowych jednolitych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i 2. szansy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych, rynki kapitałowe, prewencyjna restrukturyzacja długu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania poświadczające uruchomienie powyższych systemów, w tym, w stosownych przypadkach, linki do stron internetowych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Udoskonalenie mechanizmu wczesnego ostrzegania i zapobiegawczej restrukturyzacji zadłużenia, który umożliwi osobom fizycznym i przedsiębiorstwom unikanie nadmiernego zadłużenia, a także rozwiązanie problemu spłaty zadłużenia poprzez zastosowanie procedur pozasądowych.
                     
                     
                         Wykonawca unowocześnia systemy informatyczne wczesnego ostrzegania i restrukturyzacji zadłużenia zapobiegawczego, obsługiwane przez Ministerstwo Finansów/SecPD po dokonaniu oceny ich działania.
                     
                  
               
                     
                        242
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16576_Nowe promowanie kredytów - ustanowienie centrum monitorowania ekspansji kredytowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania poświadczające uruchomienie systemów, w tym, w stosownych przypadkach, linki do stron internetowych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        System informatyczny Obserwatorium Rozszerzenia Kredytowego zostanie ukończony i uruchomiony, składający się z systemu informatycznego do gromadzenia danych, który monitoruje ekspansję kredytową, a tym samym zwiększa gotowość do podejmowania decyzji w zakresie polityki państwa.
                     
                  
               
                     
                        243
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie systemu informatycznego unii rynków kapitałowych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        1. Ukończenie nowego projektu i planu działania na rzecz nowej struktury organizacyjnej, zarządzania danymi, szkolenia personelu, 2. Rozwój i/lub zakup infrastruktury informatycznej i aplikacji informatycznych służących do systematycznego odbierania, przechowywania i wyszukiwania transakcji na giełdzie oraz zarządzania nimi, a także informacji pomocniczych do sporządzania ostrzeżeń i sprawozdań z audytu oraz zarządzania nimi; 3. Wprowadzenie wielkoskalowego systemu informatycznego i integracja wszystkich danych obecnie (i w przyszłości) gromadzonych przez pracowników greckiej Komisji ds. Rynków Kapitałowych, co umożliwi wielowymiarową analizę, przegląd i przegląd obecnych warunków rynkowych, co umożliwi dopracowanie procedur i interwencji.
                     
                  
               
                     
                        244
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16957_Wzmacnianie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kredytów zagrożonych, sprzedaży kredytów zagrożonych, stabilności finansowej, publicznego biura ds. kredytów, wypłacalności,
                     
                     
                        Strategia dotycząca kredytów zagrożonych, rejestr monitorowania zadłużenia prywatnego. 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie weryfikujące ukończenie 33 projektów zaplanowanych w ramach strategii
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wprowadzono i w pełni wdrożono krajową strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zadłużenia sektora prywatnego, w szczególności poprzez uruchomienie Biura Kredytowego Publicznego i rejestru nadzoru zadłużenia prywatnego. Centralny rejestr kredytów (CCR ściśle związany z powyższymi projektami stanowi uzupełnienie krajowej strategii na rzecz ograniczenia kredytów zagrożonych, zwiększenia przejrzystości i odzyskania zaufania inwestorów). Działania te mają na celu zapobieżenie w przyszłości narastaniu długu prywatnego i wzmocnienie pozycji rynku kredytów zagrożonych, w tym poprzez wyeliminowanie asymetrii informacyjnych, które ułatwiają podejmowanie decyzji kredytowych i zwiększają przejrzystość historii płatności i poziomu udzielonego zabezpieczenia.
                     
                     
                        Publiczne Biuro Kredytowe: Opracowanie informatycznego systemu oceny wypłacalności i zakończenie jego operacji pilotażowej. 
                     
                     
                     
                        Uruchomienie systemu informatycznego rejestru monitorowania zadłużenia prywatnego. 
                     
                     
                     
                        Pomyślne zakończenie realizacji krajowej strategii w zakresie kredytów zagrożonych, w tym działań ułatwiających transakcje związane z kredytami zagrożonymi: projekt, konsultacje i wprowadzenie w życie nowych przepisów eliminujących czynniki zniechęcające do przenoszenia kredytów zagrożonych, (ii) ustanowienie wspólnego szablonu danych dla transakcji kredytów zagrożonych, (iii) ustanowienie wspólnego szablonu monitorowania i oceny portfela, (iv) opracowanie platformy transakcyjnej dla portfeli kredytów zagrożonych, aby pomóc sprzedawcom i nabywcom w wymianie informacji i składaniu ofert w sposób skuteczny i poufny.
                     
                     
                     
                        
                           Ustanowienie niezbędnej infrastruktury informatycznej na potrzeby CCR. CCR jest krajową bazą danych prowadzoną w narodowym banku Grecji, wspierając w ten sposób jego obowiązki i funkcje w zakresie nadzoru nad sektorem finansowym i zapewniania stabilności finansowej. Bank of Greece (BoG) działa jako administrator danych i zapewnia wprowadzenie rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa i ochrony danych w celu zabezpieczenia informacji o kredytobiorcach przekazywanych przez kredytodawców do CCR. Inne służby Ministerstwa Finansów (specjalny sekretariat ds. zarządzania długiem prywatnym) również korzystają z możliwej (w niezbędnym zakresie) interoperacyjności systemu z rejestrem nadzoru nad kredytem publicznym i rejestrem monitorowania zadłużenia prywatnego. Korzystne byłoby również Ministerstwo Sprawiedliwości (jako współodpowiedzialne za rejestr zabezpieczeń elektronicznych). Ministerstwo Cyfrowego Zarządzania może odgrywać kluczową rolę w projektowaniu i obsłudze CCR.
                        
                     
                  
               
            
            
               P. KOMPONENT 4.5: PROMOWANIE BADAŃ I INNOWACJI
            
            
               Główne cele tego elementu greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności to zwiększenie publicznych i prywatnych inwestycji w badania i rozwój (B&D), wzmocnienie powiązań między nauką a przedsiębiorstwami oraz stworzenie pionierskiej infrastruktury badawczo-promocyjnej w celu poprawy wyników Grecji w zakresie badań naukowych i innowacji. Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie publicznych i prywatnych wydatków na badania i rozwój, modernizację krajowych infrastruktur badawczych, promowanie finansowania badań, zwiększenie internacjonalizacji greckiego ekosystemu badawczego oraz rozwój współpracy badawczej. Komponent ten obejmuje również opracowanie systemu informacyjnego do celów ochrony ludności, który będzie informował właściwe organy w czasie rzeczywistym o zjawiskach fizycznych i klęskach żywiołowych, wspierając jednocześnie ich współpracę. Inwestycje te ułatwiają również transformację cyfrową poprzez rozwój zaawansowanych technologii cyfrowych i cyfryzację metod ochrony ludności, a także wspierają transformację ekologiczną poprzez łagodzenie skutków zmian klimatu w celu zapewnienia ochrony ludności. Komponent ten wspiera realizację zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
         
         
            
               P.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Tworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI) (środek ID 16624)
            
            
               Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury 13 ośrodków badawczych oraz utworzenie nowego ośrodka w Ioannina w celu zwiększenia ich zdolności badawczych i zdolności w ważnych dziedzinach nauki i technologii. W szczególności inwestycja dotyczy następujących ośrodków badawczych: Fundacja Badań i Technologii Hellas; Centrum Badawczo-Innowacyjne ATHENA; BSRC Alexander Fleming; Centrum Badań i Technologii Hellas; Krajowa Fundacja Grecka; Fundacja Badań biomedycznych w Atenach; Krajowe obserwatorium w Atenach; Greckie Centrum Badań Morskich; Hellenic Pasteur Institute; Krajowe Centrum Badań Społecznych; NOESIS - Ośrodek Nauk w Salonikach i Muzeum Technologiczne; Grecka Komisja Energii Atomowej; Park Naukowy Patra; utworzenie parku zaawansowanych technologii i badań w regionie Epir. 
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  17
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  18
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  19
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  20
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Podstawowe i stosowane badania naukowe (ID środka: 16618)
            
            
               Inwestycja składa się z siedmiu podprojektów: (i) zapewnienie horyzontalnego finansowania badań podstawowych; (ii) wsparcie finansowe dla sztandarowych projektów badawczych w sektorach interdyscyplinarnych o praktycznych zastosowaniach dla greckiej gospodarki; (iii) wsparcie finansowe na badania stosowane w dziedzinie medycyny precyzyjnej realizowane za pośrednictwem organizacji non-profit Hellenic Precision Medicine Network; (iv) zapewnienie finansowania ośrodka badawczo-rozwojowego nad systemami bezzałogowymi w celu wspierania badań stosowanych w zakresie bezzałogowych statków powietrznych; (v) ustanowienie stosowanego instytutu badań i akredytacji ds. sztucznej inteligencji, przetwarzania danych i rozwoju algorytmów; (vi) wsparcie finansowe na rzecz dostarczania na rynku zrównoważonych technologii materiałowych; (vii) wsparcie finansowe na udział w partnerstwach europejskich, a mianowicie w Euro-HPC (wysokowydajne systemy obliczeniowe) i kluczowych technologiach cyfrowych. Celem inwestycji jest stworzenie podmiotów wspierających badania stosowane w perspektywie długoterminowej oraz promowanie ekosystemu innowacji zaawansowanych technologicznie poprzez finansowanie interdyscyplinarnych działań badawczo-rozwojowych mających wpływ na przemysł. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r. 
            
            
               Inwestycja: T2 ORAX: Trellis Holistic & hybrydowy, autonomiczny system wzorcowy (środek ID 16654)
            
            
               Inwestycja obejmuje opracowanie systemu informacyjnego nowej generacji, który ma łączyć różne rodzaje i formy infrastruktury współpracy w celu usprawnienia procesu decyzyjnego instytucji w czasie rzeczywistym. System składa się z najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, i jest zaprojektowany tak, aby zaspokajał potrzeby zróżnicowanej grupy użytkowników końcowych w perspektywie długoterminowej. Oczekuje się, że przyczyni się on do zarządzania granicami, zwalczania przestępczości i terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, ochrony i odporności infrastruktury krytycznej, akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz odporności na klęski żywiołowe. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Badania naukowe - Utworzenie - innowacje (środek ID 16971)
            
            
               Celem inwestycji jest wsparcie 36 wniosków projektowych, które uzyskały bardzo wysoką ocenę w ramach kryterium „doskonałości” w sektorach inteligentnej specjalizacji (RIS3), ale które nie zostały sfinansowane w ramach programu „Horyzont 2020” ze względu na ograniczenia budżetowe. Inwestycja wspiera wybrane wnioski ze środków finansowych i oczekuje się, że przyciągnie współfinansowanie z sektora prywatnego poprzez wzmocnienie powiązań między publicznym sektorem nauki a przedsiębiorstwami. Do finansowania kwalifikują się następujące sektory: (i) środowisko naturalne i zrównoważony rozwój; (ii) energia; (iii) technologie informacyjno-komunikacyjne; (iv) zdrowie i farmacja; (v) łańcuch transportu i dostaw; (vi) przemysł rolno-spożywczy i przemysł spożywczy; (viii) materiały i budownictwo; oraz (viii) turystyka, kultura i branża kreatywna. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: „Pieczęć doskonałości” programu „Horyzont 2020”: finansowanie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw (środek nr 16622)
            
            
               Inwestycja dotyczy 13 wniosków dotyczących projektów złożonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały znak jakości „pieczęć doskonałości” „Horyzont 2020” i kwalifikują się do otrzymania dotacji, ale nie są finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” ze względu na ograniczenia budżetowe. Inwestycja wspiera te propozycje, dodając finansowanie prywatne ze strony beneficjentów. Do finansowania kwalifikują się następujące sektory: (i) środowisko naturalne i zrównoważony rozwój; (ii) energia; (iii) technologie informacyjno-komunikacyjne; (iv) zdrowie i farmacja; (v) łańcuch transportu i dostaw; (vi) przemysł rolno-spożywczy i przemysł spożywczy; (vii) materiały i budownictwo; oraz (viii) turystyka, kultura i branża kreatywna. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Ekspansja ekosystemu badań naukowych i innowacji w Grecji (środek ID 16621)
            
            
               Reforma polega na utworzeniu odrębnej organizacji „ELEVATE Greece SA” w ramach dalszego rozwoju platformy „ELEVATE Greece” działającej obecnie w Sekretariacie Generalnym ds. Badań Naukowych i Innowacji. Podniesienie statusu Grecji za pośrednictwem portalu cyfrowego pozwala krajowym przedsiębiorstwom typu start-up zarejestrować się i uzyskać akredytację rządową jako „przedsiębiorstwa typu start-up”, o ile spełniają one dwie podstawowe cechy: (i) innowacje oraz (ii) skalowalność. Nowa organizacja świadczy akredytowanym przedsiębiorstwom typu start-up usługi promocyjne na całym świecie. Celem jest rozszerzenie tych usług na cały krajowy ekosystem innowacji, w tym na ośrodki badawcze, klastry innowacyjne, ośrodki kompetencji i wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
            
               P.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Grupa 23: Promowanie badań i innowacji
            
            
               ●Tworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Technologii (GSRT) (ID: 16624)
            
         
         
            
               ●Podstawowe i stosowane badania (ID: 16618)
            
            
               ●TH 2 ORAX: Holistyczny i hybrydowy, autonomiczny odporny system wzorcowy eXemplary Trellis (ID: 16654)
            
            
               ●Badania naukowe - Utworzenie - innowacje (ID: 16971)
            
            
               ●„Pieczęć doskonałości” programu „Horyzont 2020”: finansowanie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw (ID: 16622)
            
            
               ●Ekspansja ekosystemu badań naukowych i innowacji w Grecji (ID: 16621)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        245
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16618_ Podstawa i pamięć; Stosowane badania naukowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prawodawstwo w zakresie podstawowych i cywilnych badań naukowych
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa (akty podstawowe i wtórne ustanawiające osoby prawne)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmienionych ram prawnych dotyczących Basic & stosowanych badań naukowych oraz wydawania aktów wtórnych ustanawiających podmioty prawne.
                     
                     
                     
                        Ramy prawne: a) ponowne zdefiniowanie obszarów badawczych w celu finansowania zaproszeń do składania wniosków w ramach zaktualizowanej krajowej strategii inteligentnej specjalizacji (RIS3); ustanowienie nowej struktury zarządzania w celu poprawy zarządzania tymi projektami i ich koordynacji; oraz c) określenie statusu prawnego nowych jednostek badawczych. 
                     
                     
                     
                        Obszary badawcze zostaną ponownie określone wspólnie przez Krajową Radę Badań Naukowych i Innowacji (NCRI) oraz Sekretariat Generalny ds. Badań i Innowacji Ministerstwa Rozwoju (GSRI).
                     
                  
               
                     
                        246
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zaproszenie do składania wniosków dla ośrodków badawczych
                     
                  
                  
                     
                        Opublikowane zaproszenie do składania wniosków i specyfikacje przetargowe
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o utworzenie - rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych, w tym publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zapewnia zgodność wybranych wniosków z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych i wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                  
               
                     
                        247
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień na ośrodki badawcze
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wybór wniosków i udzielanie zamówień na realizację projektu „Utworzenie-Rozbudowa” - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI).
                     
                  
               
                     
                        248
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16654_TH 2 ORAX: Holistyczny i hybrydowy, autonomiczny odporny system wzorcowy eXemplary Trellis
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na TH²ORAX
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówień na projekt TH²ORAX.
                     
                     
                     
                        Za skuteczną realizację procesu oceny odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji wraz z Sekretariatem Generalnym ds. Badań i Innowacji (GSRI). Zamówienia udziela się na podstawie najlepszego wskaźnika jakości cen. 
                     
                  
               
                     
                        249
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów centrów badawczych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań i Planowania Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich podprojektów w ramach tworzenia - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez GSRI, a mianowicie: Fundacja Badań i Technologii Hellas; Centrum Badawczo-Innowacyjne ATHENA; BSRC Alexander Fleming; Centrum Badań i Technologii Hellas; Krajowa Fundacja Grecka; Fundacja Badań biomedycznych w Atenach; Krajowe obserwatorium w Atenach; Greckie Centrum Badań Morskich; Hellenic Pasteur Institute; Krajowe Centrum Badań Społecznych; NOESIS - Ośrodek Nauk w Salonikach i Muzeum Technologiczne; Grecka Komisja Energii Atomowej; Park Naukowy Patra; Park zaawansowanych technologii i badań w regionie Epir. 
                     
                  
               
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16618_ Podstawa i pamięć; Stosowane badania naukowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu Basic & Stosowane projekty badawcze
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań i Planowania Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie następujących podprojektów w ramach podstawowego działania dotyczącego badań stosowanych: Finansowanie podstawowych badań naukowych; Sztandarowe projekty badawcze w trudnych sektorach interdyscyplinarnych; ustanowienie instytutu ds. sztucznej inteligencji, przetwarzania danych i rozwoju algorytmów; dostarczanie na rynku zrównoważonych technologii materiałowych możliwych do przetłumaczenia; uczestnictwo w europejskich partnerstwach na rzecz obliczeń wielkiej skali (Euro-HPC) i kluczowych technologiach cyfrowych; badania stosowane w zakresie opracowywania dronów (finansowanie ośrodków badawczo-rozwojowych nad systemami bezzałogowymi); badania stosowane w dziedzinie medycyny precyzyjnej za pośrednictwem organizacji non-profit (NPO) prawa prywatnego - „Hellenic Precision Medicine Network” (HPMN).
                     
                  
               
                     
                        251
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16654_TH 2 ORAX: Holistyczny i hybrydowy, autonomiczny odporny system wzorcowy eXemplary Trellis
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu TH²ORAX
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań i Planowania Innowacji (GSRI) potwierdzające zakończenie projektu
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu TH²ORAX
                     
                     
                        
                           Poprzez opracowanie całościowej platformy zapewniającej orientację sytuacyjną, zdolności decyzyjne zwiększające koordynację i synchronizację wszystkich odpowiednich właściwych organów, w czasie rzeczywistym i w trybie 24/7, dla całego terytorium Grecji na poziomie interdyscyplinarnym i międzyresortowym zostały ukończone, a GSRI wydaje związane z tym sprawozdanie z ukończenia prac.
                        
                     
                  
               
                     
                        252
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16971_Badania naukowe - Tworzenie - innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie badań - Utwórz - Projekty innowacyjne
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań i Planowania Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich kwalifikowalnych interwencji w ramach działania „Badania naukowe na rzecz innowacji” w następujących kategoriach: Badania i rozwój na rzecz przedsiębiorstw; partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi; wykorzystanie wyników badań; oraz „pieczęć doskonałości” dla znakomitych, ale niefinansowanych wniosków w ramach odpowiedniego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”.
                     
                  
               
                     
                        253
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16621_Wadliwość greckiego ekosystemu badań naukowych i innowacji
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie ekspansji projektów w dziedzinie ochrony środowiska i badań naukowych i innowacji
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego ds. Badań i Planowania Innowacji (GSRI) potwierdzające ukończenie projektów
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie następujących podprojektów w ramach ekspansji dotyczącej ekosystemu badań naukowych i innowacji: promowanie i globalna promocja krajowych przedsiębiorstw typu start-up & ekosystem innowacji; wsparcie procesu opracowywania, konserwacji i aktualizacji oprogramowania.
                     
                  
               
            
            
            
               Q. KOMPONENT 4.6: MODERNIZACJA I POPRAWA ODPORNOŚCI KLUCZOWYCH SEKTORÓW GOSPODARKI
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje ukierunkowane reformy i inwestycje mające na celu poprawę konkurencyjności kluczowych sektorów greckiej gospodarki, a mianowicie turystyki i kultury, rolnictwa, produkcji i akwakultury. Komponent ten obejmuje również inwestycje w infrastrukturę transportową mające na celu poprawę łączności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turystyka będzie wspierana przez inwestycje w turystykę tematyczną w celu poszukiwania nowych rynków turystycznych. Komponent ten obejmuje ponadto inwestycje w kulturę w celu poprawy konkurencyjności i odporności sektora oraz lepszego wykorzystania jego powiązań z turystyką. Inwestycje w rolnictwo zwiększają wydajność metod produkcji, wspierają organizacje i spółdzielnie producentów oraz zachęcają do przekierowania produkcji na produkty o wyższej wartości dodanej. Komponent ten obejmuje również dogłębną reformę sektora kolejowego w celu zwiększenia jego efektywności oraz inwestycje w nowoczesną, konkurencyjną sieć kolejową. Inwestycje te wspierają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i rozwój zrównoważonego systemu transportowego. Komponent ten służy realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               Q.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego (działanie ID 16631)
            
            
               Inwestycja obejmuje poprawę bezpieczeństwa sieci drogowych w całym kraju w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych obejmujących interwencje w ponad 7 000 niebezpiecznych lokalizacji na 2 500 km sieci. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Autostrada E-65 w Grecji Środkowej: Trikala - Sekcja Egnatia (środek nr 16628)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje całą budowę (droga główna, drogi serwisowe/drogi łączące i roboty dodatkowe) o łącznej długości 70 km północnego odcinka autostrady E65, w szczególności odcinek Trikala - Egnatia. Autostrada, która poprawi łączność między południową Grecją, Tesalią i Macedonią Zachodnią, z jednej strony, a Bałkanami Zachodnimi i resztą Europy (poprzez port w Igoumenitsa), z drugiej strony, stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Północna autostrada w Cretan (Β.Ο.Α.Κ.) (środek ID 16630)
            
            
               Inwestycja dotyczy budowy północnej autostrady w Cretan (BOAK), która łączy cztery główne miasta Krety (Chania, Rethymnon, Heraklion i Agios Nikolaos) i będzie częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Inwestycja składa się z trzech podprojektów. Podprojekt 1 obejmuje odcinek od Chania do Heraklion, jest płatną autostradą o długości około 163 km, która zostanie wybudowana i obsługiwana na podstawie umowy koncesyjnej. W ramach tego środka sfinansowane zostaną pewne określone wcześniej prace, takie jak obwodnice w Chanii, Heraklionie i Rethymnonie, mosty, węzły i roboty podziemne. Podprojekt 2 obejmuje odcinek Hersonissos-Neapoli o długości ok. 22,5 km, który zostanie zbudowany w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, a podprojekt 3 obejmuje odcinek Neapolis - Agios Nikolaos o długości około 14 km, który zostanie zbudowany jako projekt robót publicznych. Celem autostrady jest poprawa dostępności między głównymi miastami Krety a wszystkimi głównymi portami i lotniskami na wyspie, skrócenie czasu podróży, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa usług i ruchu drogowego oraz wzmocnienie regionalnej działalności transportowej, zarówno w odniesieniu do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Cała autostrada będzie płatna. Przychody z opłat z tytułu części koncesji będą pobierane i wykorzystywane przez koncesjonariusza w celu sfinansowania projektu, natomiast opłaty za przejazd przewidziane w umowie PPP wraz z sekcją robót publicznych będą pobierane i wykorzystywane przez państwo. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (działanie ID 16960)
            
            
               Inwestycja obejmuje następujące projekty cyfrowe w dziedzinie środowiska i kultury: (1) utworzenie informatycznego systemu wytyczania cieków wodnych w celu przyczynienia się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, (2) utworzenie banku cyfrowego dla transakcji w zakresie wskaźnika liczby budynków, (3) opracowanie jednolitej mapy cyfrowej, (4) ustanowienie centralnego systemu pomiaru i monitorowania zanieczyszczeń powietrza i zanieczyszczenia mórz w celu poprawy jakości powietrza, oraz 5) ustanowienie interaktywnych usług cyfrowych i produkcji treści cyfrowych w celu promowania eksponatów kulturalnych o zwiększonej i wirtualnej realizacji muzeów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Interwencje na rzecz modernizacji i przegrupowania greckiego systemu sieci kolejowej i infrastruktury (działanie ID 16954)
            
            
               Inwestycja obejmuje działania mające na celu modernizację i zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania greckiego systemu sieci kolejowej, takie jak prace związane z modernizacją istniejącej infrastruktury kolejowej i nadbudowy, systemy elektromechaniczne, sygnalizacja, telekomunikacja, elektryfikacja i inne działania. Inwestycja jest podzielona na trzy podprojekty:
            
            
               1)Oddział sieci głównej (Grecja Środkowa Pireus - Ateny - Saloniki - granice północne)
            
            
               2)Oddział sieci Macedonia - Tracja (Grecja Północna)
            
            
               3)Odgałęzienie sieciowe lotnisko Ateny - Kiato (Attica i Peloponez)
            
            
               Wszystkie sekcje, które otrzymały finansowanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz Instrumentu „Łącząc Europę” są wykluczone z zakresu tych interwencji. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja kolei podmiejskiej w zachodniej Attyce (działanie ID 16892)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje budowę nowego odcinka kolejowego podmiejskiego o długości 36 km na zachód od Aten, od Ano Liossia do Megary. Rozbudowa kolei przyczynia się do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, promując łączność na obszarze, na którym sektor logistyki ma znaczny potencjał. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Wdrożenie prac korygujących zgodność EASA (środek ID 16833)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje modernizację 13 regionalnych portów lotniczych w celu zaradzenia odchyleniom lub niezgodnościom w ramach nowych specyfikacji certyfikacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które stanowią zobowiązanie umowne państwa. Inwestycja zapewni pełną zgodność tych portów lotniczych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Inteligentne mosty (środek nr 16949)
            
            
               Inwestycja wyposaża mosty w specjalne systemy pomiaru obciążenia i czujniki lub światłowody, które mierzą przemieszczenie mostów w czasie rzeczywistym. Informacje te rejestruje się i przetwarza za pomocą specjalnych algorytmów w celu oceny podatności mostów na konstrukcję. Celem tej inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mostów i zapobieganie wypadkom związanym z przejazdem pojazdów ciężarowych lub zagrożeniami związanymi ze zmianą klimatu. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Opłaty elektroniczne (środek nr 16950)
            
            
               Inwestycja polega na opracowaniu niezawodnego, przyjaznego dla użytkownika i racjonalnego pod względem kosztów interoperacyjnego systemu opłat elektronicznych w Grecji. Zapewnia ona dostępność różnych opcji automatycznych płatności elektronicznych, sprawiedliwy i przejrzysty mechanizm fakturowania opłat za przejazd, usprawniony przepływ pojazdów oraz stanowi podstawę dla poprawy usług i interoperacyjności z innymi państwami europejskimi. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa greckiej organizacji kolei (środek ID 16959)
            
            
               Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury i usług greckiej Organizacji Kolejowej (OSE) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) poprzez opracowanie następujących systemów i usług: a) systemy zarządzania biletami i telematyki, b) infrastruktura dla inteligentnych stacji, c) usługi związane z doradztwem dla klientów, d) szybki internet w pociągach i stacjach oraz e) system telematyczny pojazdów. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: System cyfrowego zintegrowanego zarządzania programem na potrzeby zarządzania pracami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (działanie ID 16937)
            
            
               Reforma wprowadzi najnowocześniejszy system informacji o zarządzaniu portfelem w celu zapewnienia Ministerstwu Infrastruktury i Transportu narzędzia do monitorowania i zarządzania jego portfelem prac technicznych i aktywów oraz zarządzania nim. System dostarcza w czasie rzeczywistym dokładnych informacji dotyczących rezultatów, kosztów i harmonogramu w całym cyklu życia wykonanych prac. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Miejscu Pracy; Transport (środek ID 16786)
            
            
               Reforma ta obejmuje cyfryzację usług świadczonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Planowania, Transport, w kontekście zmniejszenia obciążeń administracyjnych i uproszczenia procesów w sektorze publicznym. Obejmują one a) wydawanie, wymianę i odnawianie praw jazdy, b) procedury związane z przenoszeniem pojazdów, c) wydawanie praw jazdy i tablic rejestracyjnych oraz d) egzaminy z prawa jazdy. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Reforma: Reforma rynku pracy w sektorze kultury (środek ID 16715)
            
            
               Reforma ta wprowadzi przepisy dotyczące pracy i zabezpieczenia społecznego dla sektora kultury i sektora kreatywnego w celu zwiększenia udziału pracy deklarowanej w tym sektorze oraz wspierania profesjonalistów przemysłu i ochrony ich praw własności intelektualnej. Celem tej reformy jest zwiększenie odporności sektora kultury i sektora kreatywnego. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 września 2022 r.
            
            
               Inwestycja: Kultura jako siła napędowa wzrostu (środek ID 16293)
            
            
               Ogólnym celem inwestycji jest promowanie wkładu kultury w inteligentny i zrównoważony wzrost oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Składa się on z sześciu podprojektów:
            
            
               1)wspieranie regionalnych strategii sektora kultury i sektora kreatywnego, zapewnianie wsparcia lokalnym ekosystemom rzemieślniczym, tworzenie regionalnego ekosystemu wzrostu zorientowanego na kulturę, podkreślanie funkcjonalnej i organicznej międzysektorowej wartości dodanej sektora kultury i sektora kreatywnego, tworzenie miejsc pracy, wprowadzanie zrównoważonych działań finansowych, rozwijanie „gospodarki doświadczonej” itp. Wsparcie obejmuje rozwój i modernizację obiektów, usług i doświadczeń kulturalnych, podnoszenie kwalifikacji siły roboczej, rozwój lokalnych szlaków kulturowych, wspieranie kreatywności i innowacji, finansowanie efektywnych energetycznie renowacji oraz środków w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej itp.
            
            
               2)szersze wykorzystanie stanowisk archeologicznych i zabytków jako miejsc i imprez,
            
            
               3)wspieranie transformacji cyfrowej sektora kultury i sektora kreatywnego oraz rozwoju cyfrowych modeli produkcji i dystrybucji kulturalnej,
            
            
               4)promowanie przemysłu filmowego jako siły napędowej wzrostu i kreatywności oraz
            
            
               5)promowanie greckiej marki kulturalnej i wymiany handlowej. 
            
            
               Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności podprojekt dotyczący budowy dróg dojazdowych podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Muzeum podwodnych antyków (środek ID 16486)
            
            
               Inwestycja ta przywróci poprzez energooszczędną renowację emblematyczny budynek przemysłowy w Pireusie i ponownie otworzy go jako muzeum podwodnych antyków. Celem inwestycji jest stworzenie wartości dodanej z punktu widzenia kultury i turystyki dla miasta portowego Pireus i szerzej pojętego obszaru Aten. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG  i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Wykorzystanie „sztuki recepty”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (środek ID 16735)
            
            
               Celem inwestycji jest przyciągnięcie odwiedzających w wieku co najmniej 65 lat, a także osób z niepełnosprawnościami do obiektów kulturalnych, takich jak muzea, teatry, festiwale, obiekty archeologiczne i zabytki, poprzez poprawę fizycznego dostępu do tych obiektów i opracowanie systemów wycieczek z przewodnikiem z aparatami słuchu i wzroku. Inwestycja zostanie w pełni dostosowana do realizowanej już greckiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto inwestycja ma na celu promowanie programów sztuki na receptę opisanych przez Światową Organizację Zdrowia, w których sztuka i kultura są integralną częścią wsparcia medycznego, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia psychicznego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Modernizacja infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores - dawne magazyny ARF (na miejscu i elektroniczne) (środek ID 16536)
            
            
               Inwestycje te obejmują środki w zakresie efektywności energetycznej, renowacje, budowę sklepów i warsztatów oraz dostawę sprzętu dla sklepów fizycznych i internetowych oraz poprawę jakości usług świadczonych przez grecką Organizację Rozwoju Zasobów Kultury (HOCRED), która gromadzi wpływy z obiektów archeologicznych, obiektów historycznych, zabytków i muzeów archeologicznych w Grecji i zarządza tymi zasobami w celu wsparcia dziedzictwa kulturowego Grecji. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Autostrady na rzecz przyrody i kultury (działanie ID 16970)
            
            
               Inwestycja ta polega na poprawie dostępności około 30 miejsc dziedzictwa kulturowego lub piękna przyrody poprzez modernizację połączeń dostępu łączących obiekty z najbliższą siecią autostrad oraz modernizację krajobrazu i udogodnień przed bramami, rozwój infrastruktury cyfrowej zapewniającej informacje i usługi związane z dziedzictwem kulturowym i obiektami przyrodniczymi oraz szkolenia i działania na rzecz budowania zdolności dla MŚP w regionach, w których projekt zostanie opracowany. Uzupełnieniem tych interwencji jest rozwój: a) usług cyfrowych, b) usług w zakresie handlu elektronicznego oraz c) certyfikacji dostawców lokalnych towarów i usług. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek wymaga, aby podmioty gospodarcze prowadzące prace budowlane zapewniły, aby co najmniej 70 % (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem materiału występującego w stanie naturalnym, o którym mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG  i decyzją Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG dotyczącej odpadów niebezpiecznych (notyfikowanej jako dokument C(2000) 1147)) generowanych na budowach było przygotowane do ponownego wykorzystania, recyklingu i innego odzysku materiałów, w tym operacji wypełniania wykopów przy wykorzystaniu odpadów, aby zastąpić inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz unijnym protokołem zarządzania odpadami z budowy i rozbiórki. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Ochrona zabytków kultury i obiektów archeologicznych przed zmianą klimatu (działanie ID 16433)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje opracowanie planów przystosowania się do zmiany klimatu dla obiektów dziedzictwa kulturowego. Celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego Grecji, zwiększenie jej odporności na zmianę klimatu, a tym samym utrzymanie wkładu obiektów dziedzictwa kulturowego w działalność gospodarczą. Inwestycja obejmuje ocenę przestrzenną i czasową zagrożeń dla klimatu oraz identyfikację słabych punktów, na jakie narażone są obiekty dziedzictwa kulturowego. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego (działanie ID 16725)
            
            
               Inwestycja przyczynia się do modernizacji szkolnictwa wyższego w Grecji poprzez usunięcie przeszkód prawnych, akademickich, instytucjonalnych i innych. Towarzyszy mu przegląd i aktualizacja wszystkich programów nauczania, aby umożliwić również przyciągnięcie zagranicznych studentów do greckich instytucji edukacji artystycznej. Ponadto oczekuje się, że inwestycja będzie wspierać szkoły oświaty artystycznej poprzez modernizację ich infrastruktury fizycznej i technicznej oraz wspieranie ich przechodzenia na nowoczesną infrastrukturę cyfrową. Ponadto Komisja dokonuje przeglądu ich modelu operacyjnego w celu podniesienia jakości studiów i zapewnienia jakości edukacji artystycznej zapewnianej przez jednostki komunalne.
            
            
               Zakres inwestycji obejmuje:
            
            
               1)aktualizacji programów nauczania w kontekście europejskich sektorowych ram kwalifikacji, również w celu przyciągnięcia zagranicznych studentów do greckich instytucji edukacji artystycznej,
            
            
               2)utworzenie Krajowej Szkoły Audiowizualnych, oraz
            
            
               3)modernizacja infrastruktury fizycznej i cyfrowej głównych instytucji szkolnictwa wyższego.
            
            
               Inwestycja ma również na celu zapewnienie równoważności edukacji artystycznej w Grecji z dyplomami ukończenia studiów wyższych przyznawanymi przez inne państwa UE.  Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Szlaki kulturowe na emblematycznych obiektach archeologicznych i zabytkach (środek ID 16485)
            
            
               Inwestycja ta ma zaprojektować pięć emblematycznych szlaków kulturowych z narracjami tematycznymi obejmującymi wszystkie okresy greckiej historii. Oczekuje się, że trasy będą geograficznie rozmieszczone w całym kraju. Inwestycja obejmuje również ochronę i renowację wybranych zabytków, modernizację usług i infrastruktury, rozwój interaktywnych aplikacji cyfrowych oraz włączenie dzieł sztuki i wydarzeń kulturalnych. Zabytki i obiekty objęte szlakami tworzą synergię z ośrodkami turystycznymi, a tym samym stanowią siłę napędową zrównoważonego wzrostu oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Restauracja - Ochrona - Wzmocnienie zabytków Acropolis (środek ID 16435)
            
            
               Inwestycja obejmuje ochronę Akropolis of Athens pomniki przed zmianą klimatu i obejmuje prace restauracyjne dla Partenonu i muru, ochronę określonych części wszystkich zabytków Akropolis, konsolidację i stabilizację mas skalnych oraz poprawę dostępności dla odwiedzających. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (środek ID 16723)
            
            
               W ramach tej inwestycji rozwija się programy szkoleniowe mające na celu zwiększenie zdolności i odporności organizacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz podniesienie umiejętności specjalistów działających w tym sektorze, również w świetle transformacji cyfrowej tego sektora. Programy szkoleniowe są zgodne z grecką krajową strategią na rzecz umiejętności i obejmują administrację przedsiębiorstw, zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, umiejętności cyfrowe, ochronę własności intelektualnej i inne tematy, ukierunkowane w szczególności na tę konkretną grupę docelową. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Rozwój turystyki (środek nr 16931)
            
            
               Inwestycja ta ma na celu wydłużenie sezonu turystycznego w Grecji poza miesiące letnie i promowanie alternatywnych form turystyki, co przyczyni się do zwiększenia odporności gospodarczej, zrównoważonego wzrostu oraz spójności społecznej i terytorialnej. Inwestycja składa się z dwóch części:
            
            
               1)Rozwój ekologiczny: rozwój turystyki górskiej obejmujący energooszczędną renowację infrastruktury publicznej i instalację nowych odnawialnych źródeł energii, turystyki zdrowotnej i studenckiej, agroturystyki i gastronomii.
            
            
               2)Niebieski rozwój: modernizacja infrastruktury portów turystycznych poprzez środki w zakresie efektywności energetycznej istniejących budynków i budynków infrastrukturalnych, działania mające na celu poprawę zarządzania, infrastruktury i usług oferowanych w przystankach, dostępność plaż dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz promowanie rozwoju turystyki nurkowej i podwodnej.
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  21
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  22
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  23
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  24
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (działanie ID 16921)
            
            
               Inwestycja obejmuje podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników sezonowych, długotrwale bezrobotnych oraz pracowników sektora turystyki, których umowa o pracę została zawieszona w czasie pandemii. Programy przekwalifikowania obejmują kilka specjalizacji i uwzględniają przyszłe potrzeby sektora w okresie po pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
         
         
            
               Inwestycja: Nowe parki przemysłowe (środek nr 16634)
            
            
               Inwestycja obejmuje pomoc finansową na a) utworzenie nowych parków przemysłowych nowej generacji, b) rozbudowę istniejących parków w celu zwiększenia ich gotowości do przejścia na infrastrukturę sieci 5G i ultrawysokopasmową oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, inteligentne zarządzanie energią i interwencje w zakresie oszczędzania energii, a także infrastrukturę gospodarki o obiegu zamkniętym, a także c) przekształcenie obszarów o dużej koncentracji przemysłowej w zielone i cyfrowe parki przemysłowe. Środek ten obejmuje również reformę ram regulacyjnych dla parków przemysłowych, w tym rozwiązanie kwestii niepewności prawnej, rozwiązanie kwestii związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania problemów związanych z nieformalnymi koncentracjami przemysłowymi. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje w a) infrastrukturę służącą tworzeniu parków nowej generacji (w tym zakup gruntów) z określonymi kryteriami efektywności energetycznej w odniesieniu do budowy nowych budynków oraz projektów demonstracyjnych i projektów demonstracyjnych w dużych przedsiębiorstwach oraz środki wspierające, b) infrastrukturę służącą cyfrowemu przekształcaniu i tworzeniu inteligentnych obszarów przemysłowych, c) energię ze źródeł odnawialnych wykorzystujących energię słoneczną, d) gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych (inwestycje muszą charakteryzować się średnim wskaźnikiem strat wody z infrastruktury (ILI) <= 1,5), e) systemy gromadzenia i oczyszczania ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej, f) elektromobilność (rozwój sieci ładowania/tankowania dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub punktów tankowania biometanu na potrzeby transportu, g) projekty dotyczące rekultywacji terenów przemysłowych i terenów zanieszczonych. Budowa nowego budynku musi być zgodna z pierwotnym zapotrzebowaniem na energię (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). W przypadku budowy systemów kanalizacji ściekowej od początku do końca środek musi mieć zerowe zużycie energii netto, a w przypadku odnowienia systemów kanalizacji ściekowej od początku do końca - prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie za pomocą środków efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany obciążenia). Inwestycje w elektromobilność muszą być zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 i odnosić się do paliw alternatywnych stosowanych w transporcie.
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  25
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  26
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  27
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  28
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Inwestycja: Przyspieszenie inteligentnej produkcji (środek ID 16721)
            
            
               Inwestycja obejmuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym w celu modernizacji ich urządzeń produkcyjnych i infrastruktury dzięki nowoczesnym inteligentnym technologiom o niewielkim wpływie na środowisko. Środek wspiera również programy przemysłowe i klastry przedsiębiorstw w ważnych przemysłowych łańcuchach wartości, które promują konkurencyjność greckiego przemysłu i jego przejście na przemysł 4.0. Wsparcie finansowe obejmuje inwestycje związane z cyfryzacją linii produkcyjnych, automatyzacją i wzajemnymi połączeniami łańcuchów dostaw, projektowaniem i produkcją inteligentnych produktów i usług, wdrażaniem inteligentnych technologii produkcyjnych w mechanicznych, laboratoryjnych i morskich sieciach ultraszybkich sieci/5G, sprzętem produkcyjnym, sprzętem do kontroli jakości, sprzętu ICT & oprogramowania, licencjami na oprogramowanie, licencjami na przetwarzanie w chmurze, usługami wdrożeniowymi dla nowej infrastruktury informatycznej i usługi S/W, usługami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, projektowaniem produktów, własnością intelektualną, patentami i kosztami certyfikacji. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  29
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  30
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  31
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  32
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Inwestycja: Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym (środek ID 16626)
            
            
               Inwestycja obejmuje pięć następujących działań mających na celu wzmocnienie i promowanie rozwoju sektora rolnego w Grecji: a) innowacje i transformacja ekologiczna w zakresie przetwarzania produktów rolnych, b) modernizacja sektora pierwotnego, c) rozwój zielonej turystyki, d) restrukturyzacja upraw oraz e) doskonalenie genetyczne zwierząt. Specjalna część inwestycji, o których mowa w lit. a), c) i d), zapewnia wsparcie w zakresie modernizacji energetycznej jednostek produkcyjnych i budynków, sprzętu mechanicznego o niskim zużyciu energii w celu modernizacji istniejących jednostek produkcyjnych, projektów w jednostkach gospodarowania odpadami i emisji zanieczyszczeń gazowych na potrzeby ochrony środowiska, wprowadzania nowych technologii monitorowania identyfikowalności, przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i efektywnego gospodarowania zasobami oraz analizy rynku, współpracy strategicznej i tworzenia łańcuchów dostaw o wysokiej wartości, przede wszystkim mających na celu połączenie sektorów gospodarki (rolnictwo - proces - turystyka). Inwestycje te będą również wspierać przyjazne dla środowiska środki transportu, rozwój nowych odnawialnych źródeł energii, środki dostosowania do zmiany klimatu i zapobiegania jej, a także zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem, ochronę różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby. 
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  33
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  34
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  35
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  36
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (środek ID 16653)
            
            
               Inwestycja wspiera wprowadzanie innowacyjnych technologii w greckim sektorze rolnym, kontrolę podrabiania greckich produktów, ułatwia dostęp greckich produktów spożywczych do rynków zagranicznych, a także rozwija nową wiedzę na temat produktów rolno-spożywczych w Grecji i wdraża najlepsze praktyki. Inwestycja obejmuje interwencje a) mające na celu wspieranie transformacji cyfrowej sektora rolnego, takie jak rozwój zakrojonej na szeroką skalę otwartej infrastruktury cyfrowej, z infrastrukturą chmury obliczeniowej i wielkoskalowymi możliwościami przetwarzania danych satelitarnych i lotniczych, oraz b) promowanie handlu greckimi produktami rolnymi, hodowli i rybołówstwa poprzez ułatwienie wydawania świadectw wywozowych, opracowanie systemu zarządzania danymi dotyczącymi przywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego oraz systemu wywiadu gospodarczego w zakresie przywozu produktów rolnych i handlu nimi oraz rozwój zewnętrznego portalu promocji produktów rolnych w Grecji. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Propozycje działań w sektorze akwakultury (środek ID 16584)
            
            
               Inwestycja ta obejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wyposażenia, badania, transfer know-how i szkolenie zasobów ludzkich w celu modernizacji i dywersyfikacji produkcji akwakultury. Tworzy również bazę materiału genetycznego dla zagrożonych gatunków i gatunków handlowych ryb słodkowodnych. Celem inwestycji jest wspieranie przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i zasobooszczędności, co prowadzi do zwiększenia wymiany handlowej i tworzenia miejsc pracy w tym sektorze. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Interwencje na rzecz modernizacji portów regionalnych (środek nr 16975)
            
            
               Inwestycja obejmuje interwencje mające na celu modernizację regionalnych portów na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej. Interwencje przeprowadza się w dwunastu portach w całym kraju i obejmują one ulepszenia infrastruktury, takie jak modernizacja nabrzeży portów w celu ułatwienia wejścia na pokład, przestojów fal, instalacji pływających pirów, budowy podjazdów serwisowych, murów nabrzeżnych oraz prac związanych z ochroną wybrzeża. Oczekuje się, że działanie to nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działania oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). W szczególności środek podlega ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE w celu zapewnienia zgodności z zasadą „Nie czyń poważnych szkód” w projekcie i jest ściśle przestrzegany na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji infrastruktury. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycja: Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich (środek nr 16944)
            
            
               Inwestycja polega na przygotowaniu szczegółowego badania, strategii i rozwoju mechanizmu finansowania stopniowego odnawiania krajowej floty statków pasażerskich. W badaniu określa się odpowiednie potrzeby statków w zakresie modernizacji oraz horyzont inwestycji, potrzeby finansowe operatorów oraz potencjalne dochody, które zostaną wygenerowane w ramach planu odnowienia, określa się odnowę infrastruktury, która powinna odbywać się w portach w celu wspierania eksploatacji nowych statków, oraz opracowuje mechanizm finansowania ułatwiający dostęp operatorów do finansowania. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2025 r.
            
            
               Reforma: Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (środek nr 16982)
            
            
               Główne działania w ramach projektu to:
            
         
         
            
               1.Przyjęcie planu działania obejmującego etapy pełnej reorganizacji przedsiębiorstw OSE i ERGOSE.
            
            
               2.Zatrudnienie wyspecjalizowanego konsultanta w celu pomocy we wdrażaniu reformy
            
            
               3.Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego reformy obu przedsiębiorstw, umożliwiające im rozwój, eksploatację i utrzymanie nowoczesnej sieci kolejowej.
            
            
               4.Wdrożenie reformy określonej w prawie pierwotnym i wtórnym. 
            
            
               Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r. Reforma ma na celu uczynienie greckiego sektora kolejowego bardziej wydajnym, zintegrowanym, nowoczesnym i dostosowanym do potrzeb klientów. Reformę tę wspiera wielokrotna umowa ramowa w sprawie restrukturyzacji sektora infrastruktury kolejowej w Grecji.  
            
            
               Reforma: Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych (środek ID 16593)
            
            
               Celem reformy jest promowanie Grecji jako atrakcyjnego miejsca docelowego dla potencjalnych inwestorów. Reforma zweryfikuje ramy prawne przyciągania inwestycji strategicznych i ujednolici w jednym akcie prawnym przepisy dwóch różnych ustaw 3894/2010 i 4608/2019, czyniąc ramy prawne inwestycji strategicznych jasnymi dla potencjalnych inwestorów. Tworzy on nową kategorię inwestycji strategicznych z dodatkowymi zachętami, upraszcza i konsoliduje procedurę udzielania zezwoleń za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi oraz uwzględnia nowe obszary działalności gospodarczej i potencjalne ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) w istniejących ramach regulacyjnych (ustawa 3894/2010 i ustawa 4608/2019). Głównym kryterium uznania inwestycji za emblematyczną inwestycję wielkiego znaczenia jest promowanie innowacji lub rozpowszechniania technologii, zielonej gospodarki lub znacznego promowania konkurencyjności gospodarki greckiej na szczeblu międzynarodowym. Charakterystyka projektów nie wymaga minimalnej sumy kosztów inwestycji lub minimalnej liczby rocznych kwot zatrudnienia. Specjalny komitet złożony z trzech znanych naukowców zajmujących się różnymi zagadnieniami naukowymi, ustanowiony na mocy wspólnej decyzji ministerialnej wydanej przez Ministra Finansów oraz Ministra Rozwoju i Inwestycji, podejmie decyzję o spełnieniu powyższych kryteriów po złożeniu wniosków przez inwestorów i przedkłada formalną opinię Międzyresortowemu Komitetowi Inwestycji Strategicznych, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania inwestycji jako inwestycji strategicznej o dużym znaczeniu oraz konkretnych zachęt, do których inwestycja jest uprawniona. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Inwestycje kwalifikujące się do finansowania obejmują projekty, które promują innowacje lub rozpowszechnianie technologii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przejście na gospodarkę niskoemisyjną lub które znacząco promują konkurencyjność gospodarki greckiej na szczeblu międzynarodowym. Kwalifikujące się inwestycje obejmują inwestycje w budowę nowych energooszczędnych budynków oraz wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu, a mianowicie: a) infrastruktura o szczególnych kryteriach energetycznych na potrzeby budowy nowych budynków, b) projekty w zakresie wytwarzania energii hybrydowej z OZE na wyspach niepołączonych c) inwestycje w produkcję ekologicznego wodoru, d) instalacje magazynowania energii elektrycznej wytwarzane z OZE oraz e) instalacje morskich farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych. Budowa nowych budynków musi być zgodna z pierwotnym zapotrzebowaniem na energię (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). 
            
            
               Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do zaproszeń do składania projektów wykluczają następujący wykaz działań: (i) działania związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  37
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  38
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  39
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  40
               ; oraz (iv) działania, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. Zakres uprawnień wymaga ponadto, aby można było wybierać wyłącznie działania zgodne z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
            
            
               Reforma: Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej (środek ID 16599)
            
            
               Reforma ta obejmuje szereg reform politycznych mających na celu cyfryzację greckiej sieci dyplomacji gospodarczej. Reforma obejmuje rozszerzenie usług „Helpdesk” świadczonych przez przedsiębiorstwo Enterprise Greece, państwową agencję ds. promocji handlu i inwestycji, nabywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie baz danych na rynkach międzynarodowych i procedurach wywozowych, ustanowienie rzecznika praw obywatelskich w celu pomocy eksporterom w pokonywaniu przeszkód w procesie wywozu, pełną cyfryzację wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa w Grecji oraz nowe cyfrowe kanały komunikacji z eksporterami i potencjalnymi inwestorami. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Reforma: Ułatwienia w handlu (środek ID 16592)
            
            
               Celem reformy jest ułatwienie wymiany handlowej przez usprawnienie procedur administracyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Grecji. W szczególności reforma: a) dokonuje przeglądu i upraszcza istniejące procedury przedcłowe i celne, b) określa wszelkie niepotrzebne obciążenia administracyjne lub koszty dla przedsiębiorstw, c) umożliwia ustanowienie jednolitego i zintegrowanego systemu informatycznego (pojedynczy punkt kontaktowy) zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami, d) ustanawia system monitorowania w celu zapewnienia właściwego i skutecznego wdrożenia kontroli handlu transgranicznego. Reforma opiera się na reformie instytucjonalnej rozpoczętej w 2019 r. wraz z włączeniem wszystkich obowiązków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie promocji eksportu i ułatwień w handlu. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r.
            
            
            
               Q.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego 
            
            
               Najwyższa inwestycja 6: Autostrada E-65 w Grecji Środkowej: Trikala - Egnatia
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        254
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie prac budowlanych dla autostrady E-65 w Grecji Środkowej: Trikala - Egnatia
                     
                  
               
                     
                        255
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty związane z e-65 - pierwsza faza budowy
                     
                  
                  
                     
                        60 % ukończonych projektów wspieranych przez niezależnego inżyniera ratyfikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        60 % wartości robót budowlanych dla autostrady E-65 w Grecji Środkowej: Trikala-Egnatia musi zostać ukończona i zatwierdzona przez niezależnego inżyniera.
                     
                  
               
                     
                         256
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty związane z e-65 - zakończenie
                     
                  
                  
                     
                        100 % ukończonego projektu, popartego sprawozdaniem niezależnego inżyniera ratyfikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                         Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu, w tym prac przypadkowych (takich jak wszystkie stacje poboru opłat, oświetlenie i środki bezpieczeństwa, które są niezbędne do certyfikacji i funkcjonowania autostrady).
                     
                  
               
               Najwyższa inwestycja 7: Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        257
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - pierwsza partia zamówień
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na co najmniej 2 300 lokalizacji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zamówienia udzielone na co najmniej 2 300 lokalizacji zapewniające a) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA)” w około 7 000 niebezpiecznych miejsc; b) niewielkie usprawnienia dla pozostałych 2 500 km
                     
                  
               
                     
                        258
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na bezpieczeństwo ruchu drogowego - wszystkie zamówienia
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu 100 % zamówień
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Zamówienia udzielone na 100 % budżetu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach tego projektu zapewniające a) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA) w co najmniej 7 000 niebezpiecznych miejsc; b) niewielkie usprawnienia dla pozostałych 2 500 km
                     
                  
               
                     
                         259
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu bezpieczeństwa drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Dowód ukończenia przez niezależnego inżyniera wszystkich robót związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q4 
                     
                  
                  
                     
                        2025 
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu i osiągnięcie a) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (PEVOA)” w co najmniej 7 000 niebezpiecznych miejsc; b) niewielkie usprawnienia dla pozostałych 2 500 km
                     
                  
               
               Najwyższa inwestycja 8: Północna autostrada w Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
            
         
         
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        260
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na trzy podprojekty BOAK
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia w ramach a) umowy koncesyjnej; partnerstwo publiczno-prywatne; oraz c) roboty publiczne.
                     
                  
               
                     
                        261
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Postęp robót budowlanych BOAK
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent wartości ukończonych prac zatwierdzonych przez niezależnego inżyniera i zatwierdzonych przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        60 % wartości robót budowlanych na drodze „Północna oś Krety” ukończonych i zatwierdzonych przez niezależnego inżyniera dla podprojektu drugiego: (Hersonissos-Neapolis) i podprojekt trzeci: (Neapolis-Agios Nikolaos).
                     
                  
               
                     
                        262
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu BOAK
                     
                  
                  
                     
                        Wykonanie 100 % wartości robót poświadczonych przez niezależnego inżyniera. Świadectwo ukończenia jest zatwierdzane przez Ministerstwo Infrastruktury.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podprojekt drugi: (Hersonissos-Neapolis) i podprojekt trzeci: (Neapolis-Agios Nikolaos) ukończono i uruchomiono. W przypadku podprojektu pierwszego (Chania-Heraklion) należy ukończyć następujące prace odpowiadające 15 % kosztów projektu:
                     
                     
                     
                        1. Zakończenie prac inżynierskich w zakresie istniejących obwodnic w Chanii, Heraklionie i Rethymnonie.
                     
                     
                        2. Wykonanie robót inżynieryjnych dla odcinka Vrises-Atsipopoulo o długości 21,9 km, która składa się z 2 węzłów.
                     
                     
                        Całkowita długość mostów: 2036 m
                     
                     
                        Całkowita długość prac podziemnych (wykopy, fundamenty, drenaż, przepusty, roboty ziemne i prace pomocnicze): 10 215m
                     
                     
                        3. Wykonanie robót inżynieryjnych dla części Amari-Skaleta, 12,4 km, która składa się z 1 węzła
                     
                     
                        Całkowita długość mostów: 710 m.
                     
                     
                        Całkowita długość prac podziemnych (wykopy, fundamenty, drenaż, przepusty, roboty ziemne i prace pomocnicze): 4230m
                     
                     
                        Ukończenie musi zostać poświadczone przez niezależnego inżyniera i Ministerstwo Infrastruktury. 
                     
                  
               
               Grupa 24: Infrastruktura
            
            
            
               Podgrupa 1 (przekształcenie cyfrowe)
            
            
               ●Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę (ID: 16960)
            
            
               ●Inteligentne mosty (ID: 16949)
            
            
               ●Opłaty elektroniczne (ID: 16950)
            
            
               ●Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Miejscu Pracy; Transport (ID: 16786)
            
            
               ●System cyfrowego zintegrowanego zarządzania programem na potrzeby zarządzania pracami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu (ID:16937)
            
            
               Podgrupa 2 (koleje i porty lotnicze)
            
            
               ●Interwencje na rzecz modernizacji i przegrupowania greckiego systemu sieci kolejowej i infrastruktury (ID: 16954)
            
            
               ●Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym (ID: 16982)
            
            
               ●Transformacja cyfrowa greckiej organizacji kolei (ID: 16959)
            
            
               ●Modernizacja kolei podmiejskiej w zachodniej Attyce (ID: 16892)
            
            
               ●Program zgodności EASA (ID: 16833)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        263
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Plan działania na rzecz reformy kolei
                     
                  
                  
                     
                        Plan działania
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Przygotowanie planu działania obejmującego etapy pełnej reorganizacji przedsiębiorstw OSE i ERGOSE.
                     
                  
               
                     
                        264
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Reforma kolei
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym;
                     
                     
                     
                     
                        Wejście w życie prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego reformy obu przedsiębiorstw, umożliwiające im rozwój, eksploatację i utrzymanie nowoczesnej sieci kolejowej.
                     
                  
               
                     
                        265
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki — 
                     
                     
                        16954 Interwencje na rzecz modernizacji i przebudowy systemu i infrastruktury greckiej sieci kolejowej 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia PPP na modernizację i przebudowę sieci kolejowej
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Udzielenie zamówienia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na interwencje na rzecz modernizacji i przebudowy greckiego systemu sieci kolejowej i infrastruktury kolejowej w celu a) przywrócenia „prędkości projektowej” na wszystkich odcinkach infrastruktury, b) poprawy czasu podróży i poziomu bezpieczeństwa, c) modernizacji istniejącej sieci kolejowej w całym kraju oraz d) poprawy jakości usług kolejowych. 
                     
                     
                     
                        Modernizacja obejmuje w szczególności  modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej i nadbudowy, systemów elektromechanicznych, sygnalizacji, telekomunikacji i elektryfikacji oraz inne urządzenia wymagane do eksploatacji sieci w następujący sposób:
                     
                     
                        1. Oddział sieci Pireus - Ateny - Saloniki i północne granice.
                     
                     
                        2. Oddział sieci Macedonia - Tracja 
                     
                     
                        3. Odgałęzienie sieciowe lotnisko w Atenach - Kiato 
                     
                  
               
                     
                        266
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16950_Elektroniczne opłaty 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na zakupy elektroniczne
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa pierwsza: Zamówienia na zakupy elektroniczne w celu zapewnienia jednolitej, racjonalnej pod względem kosztów, przejrzystej i przyjaznej dla użytkownika usługi.
                     
                  
               
                     
                        267
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16833_Wdrożenie prac naprawczych w zakresie zgodności EASA
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o przyznaniu dotacji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Program zgodności Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA): Podpisano wszystkie umowy dotyczące prac naprawczych w 13 regionalnych portach lotniczych w celu zapewnienia zgodności z nowym rozporządzeniem (UE) 2018/1139.
                     
                  
               
                     
                        268
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki — 
                     
                     
                        16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie reformy kolei
                     
                  
                  
                     
                        Nowe podmioty OSE/ERGOSE będą w pełni operacyjne.
                     
                     
                        ERTMS funkcjonujący na PATHE
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Wdrożenie reformy organizacyjnej w sektorze kolejowym. Nowe podmioty OSE/ERGOSE muszą być w pełni operacyjne. Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie w pełni wdrożony w sieci bazowej PATHE.
                     
                  
               
                     
                        269
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki — 
                     
                     
                        16833_Wdrożenie prac korygujących zgodność EASA
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac EASA 
                     
                  
                  
                     
                        Certyfikacja przez EASA
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Wszystkie prace naprawcze w 13 portach lotniczych są wykonywane i poświadczane przez EASA.
                     
                  
               
                     
                        270
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki — 
                     
                     
                        16954 Interwencje na rzecz modernizacji i przebudowy systemu i infrastruktury greckiej sieci kolejowej 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończona modernizacja sieci kolejowej
                     
                  
                  
                     
                        Poświadczenie przez OSE, że elementy zostały wdrożone i otrzymane
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Zakończenie projektu działań mających na celu modernizację i przegrupowanie greckiego systemu sieci kolejowej. 
                     
                  
               
                     
                        271
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16892_modernizacja kolei podmiejskiej w zachodniej Attyce
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy linii kolejowej West Attica
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z certyfikacji OSE stwierdzające, że projekt został ukończony i otrzymany przez OSE
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa druga: Ukończenie podmiejskiej linii kolejowej  West Attica od Ano Liossia do Megara. 
                     
                  
               
                     
                        272
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16949_inteligentne mosty
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu inteligentnych mostów
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podgrupa 1: Ukończenie projektu „inteligentnych mostów” zapewniającego inteligentną konserwację prewencyjną mostów w kilku regionach kraju.
                     
                  
               
                     
                        273
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16950_Elektroniczne opłaty
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu opłat elektronicznych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe niezależnego inżyniera ratyfikowane przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie i uruchomienie interoperacyjnego systemu elektronicznego poboru opłat, który umożliwi automatyczne elektroniczne pobieranie opłat od wszystkich pojazdów poruszających się po autostradach greckich.
                     
                  
               
                     
                        274
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16959_Transformacja cyfrowa greckiej Organizacji Kolejowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej projektu OSE
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie OSE.
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu cyfryzacji OSE: 
                     
                     
                        1. System zarządzania biletami i telematyczny, w którym co najmniej 60 % pasażerów korzysta z biletów elektronicznych;
                     
                     
                         2. Infrastruktura inteligentnych stacji;
                     
                     
                         3. Usługi związane z doradztwem dla klientów;
                     
                     
                         4. Wdrożenie i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej dla szybkiego internetu w pociągach i stacjach;
                     
                     
                        5. Pokładowy system telematyczny pojazdów
                     
                     
                         Usługi instalacyjne; oraz
                     
                     
                        6. Usługi szkoleniowe.
                     
                  
               
                     
                        275
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu w zakresie inteligentnej infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                        Projekty zrealizowane wsparte sprawozdaniem niezależnego inżyniera ratyfikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wszystkie ukończone podprojekty:
                     
                     
                        1. System informacyjny dotyczący wytyczania cieków wodnych w celu przyczynienia się do ochrony przyrody i różnorodności biologicznej;
                     
                     
                        2. Transakcje typu „Cyfrowy Bank Budowlany”;
                     
                     
                        3. Jednolita mapa cyfrowa;
                     
                     
                        4. Pomiar i monitorowanie działań cyfrowych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i mórz w celu optymalizacji śladu środowiskowego i cyfrowych kontroli środowiskowych w celu przyczynienia się do poprawy jakości powietrza; oraz
                     
                     
                        5. Inteligentna infrastruktura i rozwój interaktywnych usług cyfrowych i produkcji treści cyfrowych w celu promowania eksponatów kulturalnych o zwiększonej i wirtualnej rzeczywistości muzeów.
                     
                  
               
                     
                        276
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16937_Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programem na potrzeby zarządzania pracami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie misji PMIS dla Ministerstwa Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia prac Ministerstwa Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zapewnienie najnowocześniejszego systemu informacji zarządczej Portfolio dla Ministerstwa Infrastruktury.
                     
                  
               
                     
                        277
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16786_Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Miejscu Pracy; Transport
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia prac Ministerstwa Infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie nowego modelu operacyjnego wdrażającego transformację cyfrową i upraszczającego procedury.
                     
                  
               
            
               Grupa 25: Kultura
            
            
               ●Reforma zatrudnienia w sektorze kultury (ID:16715)
            
         
         
            
               ●Kultura jako siła napędowa wzrostu (ID: 16293)
            
            
               ●Muzeum podwodnych antyków (ID: 16486)
            
            
               ●Wykorzystanie „sztuki recepty”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki (ID: 16735)
            
            
               ●Modernizacja infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED (ID: 16536)
            
            
               ●Autostrady na rzecz przyrody i kultury (ID: 16970)
            
            
               ●Ochrona zabytków kultury i obiektów archeologicznych przed zmianą klimatu (2. grupa) (ID: 16433)
            
            
               ●Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego (ID: 16725)
            
            
               ●Szlaki kulturowe - emblematyczne obiekty archeologiczne i zabytki (ID: 16485)
            
            
               ●Restauracja - ochrona - wzmocnienie zabytków Acropolis (ID: 16435)
            
            
               ●Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (ID: 16723)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        278
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16715_Reforma zatrudnienia w sektorze kultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przepisy dotyczące reformy pracy w sektorze kultury
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawodawstwa i prawodawstwa wtórnego oraz ustanowienie systemu wiarygodnej oceny statusu „osoby zawodowo zajmującej się twórczością lub kulturą”
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów dotyczących reformy pracy w sektorze kultury, w tym określenie statusu „osób zawodowo związanych z twórczością lub kulturą” oraz proporcjonalne zachęty podatkowe i zachęty w zakresie zabezpieczenia społecznego.
                     
                  
               
                     
                        279
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16486_Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o przyznaniu muzeum podwodnych antyków i szczegółowy harmonogram prac nad Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia muzeum podwodnych antyków. 
                     
                  
               
                     
                        280
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Współczesna grecka marka i platforma kultury
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie na temat współczesnej greckiego znaku kulturowego, platformy projektu ekologicznego, greckiej bazy danych muzyki oraz rewitalizacji greckiego programu tłumaczenia literatury.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Kultura jako siła napędowa wzrostu: Opracowanie nowoczesnego greckiego znaku kultury, utworzenie greckiej platformy projektowej, greckiej bazy danych muzyki i zaktualizowanego programu tłumaczenia greckiej literatury 
                     
                  
               
                     
                        281
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16723_Budowanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (w perspektywie średnioterminowej)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba zarejestrowanych osób zawodowo zajmujących się kulturą i twórczością, którzy ukończyli pierwszy cykl kształcenia
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        1 800
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą: Ukończenie pierwszego cyklu szkoleń dla osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, szkolenie co najmniej 1800 zarejestrowanych specjalistów w Grecji
                     
                  
               
                     
                        282
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16970_Autostrady na rzecz przyrody i kultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Autostrady dla przyrody i kultury
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie autostrad na rzecz przyrody i kultury: inwestycje w infrastrukturę fizyczną co najmniej 28 zabytków oraz instalację infrastruktury 5G wzdłuż tras o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym dla turystów, uzupełnione rozwojem usług cyfrowych, usług handlu elektronicznego i certyfikacji dostawców lokalnych towarów i usług.
                     
                  
               
                     
                        283
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Kultura jako siła napędowa wzrostu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania z realizacji wszystkich podprojektów, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programu „Kultura” jako motoru finalizacji podprojektów objętych drugim kwartałem 2023 r. oraz zakończenie pozostałych umów dotyczących cyfrowej transformacji produkcji i dystrybucji kulturalnej: wspieranie strategii regionalnych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
                     
                     
                        zapewnianie wsparcia lokalnym ekosystemom rzemiosła;
                     
                     
                        szersze wykorzystanie stanowisk archeologicznych i zabytków jako miejsc i imprez; promocja przemysłu filmowego. Zakończenie renowacji efektywnych energetycznie i środków w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projektów demonstracyjnych i środków wspierających poprzez modernizację istniejących budynków publicznych.
                     
                  
               
                     
                        284
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16536_Uposażenie infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores - były magazyn ARF (na miejscu i elektronicznie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja greckiej Organizacji ds. Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED) 
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdania z realizacji, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Poprawa działań Greckiej Organizacji Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED), w tym renowacje zwiększające efektywność energetyczną, budowa i modernizacja infrastruktury oraz wyposażenie sklepów fizycznych i internetowych oraz poprawa jakości usług. 
                     
                  
               
                     
                        285
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16725_Usprawnianie szkolnictwa wyższego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia, w tym: 
                     
                     
                        a) dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji; oraz
                     
                     
                        udokumentowane zmiany ram prawnych z odniesieniem do Dziennika Urzędowego.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie projektu szkolnictwa wyższego, w tym utworzenie nowej szkoły audiowizualnej i zakończenie relokacji Krajowej Szkoły Dane i Państwowego Konserwatorium Państwowego w Salonikach; oraz przegląd ram prawnych w celu unowocześnienia programów nauczania i zapewnienia wysokiej jakości edukacji artystycznej.
                     
                  
               
                     
                        286
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16723_Budowanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (zakończenie)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba zarejestrowanych osób zawodowo zajmujących się twórczością i kulturą, którzy ukończyli szkolenie
                     
                  
                  
                     
                        1 800
                     
                  
                  
                     
                        3 600
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy budynku „Skill” dla osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą: Ukończenie pierwszego cyklu szkoleń dla osób zawodowo związanych z kulturą i twórczością, szkolenie co najmniej 3600 zarejestrowanych greckich specjalistów z branży kultury i branży twórczej.
                     
                  
               
                     
                        287
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16486_Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia, w tym: 
                     
                     
                        (1a) certyfikacja ukończenia inwestycji; oraz
                     
                     
                        (1b) certyfikacja prac związanych z przestrzenią wystawową stałej, prac konserwatorskich oraz dokumentacji i publikacji wspierających wystawę.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie Muzeum Podwodnych Antyków: (1a) zakończenie prac w zakresie efektywności energetycznej oraz 
                     
                     
                        (1b) organizacja ekspozycji stałej  tworzącej znaczną wartość dodaną dla turystyki i kultury dla Pireusu i szerzej pojętego obszaru Aten.
                     
                  
               
                     
                        288
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16485_Róg kulturalny w emblematycznych obiektach archeologicznych i zabytkach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Szlaki kulturowe na emblematycznych obiektach archeologicznych
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe, w tym certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szlaków kulturowych: zapewnienie pięciu geograficznie rozmieszczonych szlaków kulturowych zawierających narracje tematyczne z historią Grecji, w tym ochrona i restauracja wybranych zabytków, modernizacja usług i infrastruktury, rozwój interaktywnych aplikacji cyfrowych oraz włączenie dzieł sztuki i wydarzeń kulturalnych.
                     
                  
               
                     
                         289
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16735_wykorzystanie „sztuki recepty”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wykorzystanie „sztuki na receptę”,
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe, w tym certyfikacja beneficjentów po zakończeniu inwestycji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie prac nad artykułami dotyczącymi recepty, poprawa fizycznego dostępu i zapewnienie systemów zwiedzania z przewodnikiem z pomocą słuchu i wizualizacji obiektów kultury, takich jak muzea, teatry, festiwale, obiekty archeologiczne; oraz promowanie działań, które wykorzystują sztukę i kulturę do wspomagania powrotu do zdrowia psychicznego
                     
                  
               
                     
                        290
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16433_Ochrona zabytków kultury i obiektów archeologicznych przed zmianą klimatu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy 
                     
                  
                  
                     
                        Ochrona zabytków kulturowych przed zmianą klimatu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe, w tym kopie planów przystosowania się do zmiany klimatu, dowody płatności i wyniki audytów certyfikacji inwestycji w zakresie ukończenia inwestycji 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie ochrony zabytków kulturowych przed zmianą klimatu, w tym opracowanie planów przystosowania się do zmiany klimatu dla obiektów dziedzictwa kulturowego, a tym samym podtrzymanie wkładu obiektów dziedzictwa kulturowego w działalność gospodarczą, w tym oceny przestrzenne i czasowe zagrożeń dla klimatu oraz określenie słabych punktów, na jakie narażone są obiekty dziedzictwa kulturowego.
                     
                  
               
                     
                        291
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16435_Restoration - Ochrona - Wzmocnienie zabytków Akropolu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja - ochrona - Wzmocnienie Akropolu
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie końcowe, w tym dowody płatności i wyniki audytów inwestycji, certyfikacja zakończenia inwestycji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie odtworzenia zabytków Akropolu w celu ochrony zabytków chroniących przed zmianą klimatu, w tym prace restauracyjne dla Partenonu i Ścian, ochrona określonych części terenu, konsolidacja i stabilizacja mas skalnych oraz poprawa warunków dostępu dla odwiedzających. 
                     
                  
               
            
               Grupa 26: Turystyka i żegluga
            
            
               ●Rozwój turystyki (obejmuje podprojekt „Upgrade interweniowanie w portach turystycznych”) (ID: 16931)
            
            
               ●Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (ID: 16921)
            
            
               ●Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych (ID: 16975)
            
            
               ●Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich (ID: 16944)
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        292
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                     
                  
                  
                     
                        Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych
                     
                  
                  
                     
                        1. Wejście w życie zmian do ustawy 2160/1993 o portach turystycznych.
                     
                     
                        2. Wejście w życie zmian do ustaw 4179/2013 i 4276/2014 dotyczących kurort narciarskich.
                     
                     
                        3 sprawozdanie potwierdzające utworzenie biura zarządzania projektem.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        (1) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu zreformowanie ram prawnych dotyczących portów turystycznych w celu zachęcenia do nowych inwestycji, w tym zmiana przepisów dotyczących licencjonowania instalacji i eksploatacji zgodnie z ustawą o zezwoleniach inwestycyjnych 4442/2016.
                     
                     
                        (2) Rozwój turystyki: Wejście w życie przepisów mających na celu zreformowanie ram prawnych dla ośrodków narciarskich w celu zachęcania do nowych inwestycji, w tym zmiana przepisów dotyczących licencjonowania instalacji i eksploatacji zgodnie z ustawą o zezwoleniach inwestycyjnych 4442/2016.     
                     
                     
                        (3) Rozwój turystyki: Utworzenie biura zarządzania projektami w celu nadzorowania inwestycji w modernizację portów turystycznych.
                     
                  
               
                     
                        293
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16975_Interwencje na rzecz modernizacji portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zawieranie umów dotyczących modernizacji portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Powiadamianie o udzieleniu zamówień na poszczególne projekty
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Należy wypełnić powiadomienie o udzieleniu zamówień na modernizację regionalnych portów w celu poprawy efektywności energetycznej.
                     
                  
               
                     
                        294
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16944_Główny plan modernizacji greckiej floty statków pasażerskich
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Plan generalny dotyczący greckiej żeglugi pasażerskiej
                     
                  
                  
                     
                        Ukończone sprawozdanie i podsumowanie konsultacji.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Plan generalny dotyczący odnowienia greckiej floty statków pasażerskich: Zakończenie projektu
                     
                  
               
                     
                        295
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rozwój turystyki: kontraktowanie portów turystycznych
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Należy zakończyć proces udzielania zamówień na modernizację portu turystycznego w celu poprawy efektywności energetycznej.
                     
                  
               
                     
                        296
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16921_Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (zakończenie)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba uczestników, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        18 000
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie się w turystyce: Ukończenie sesji szkoleniowych poświadczone sprawozdaniem z zakończenia wraz ze szczegółowym statystycznym załącznikiem z zakończonych kursów i pomyślnym ukończeniem przez organizatora i kwalifikacje.
                     
                  
               
                     
                        297
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu rozwoju turystyki
                     
                  
                  
                     
                        1a. Sprawozdanie sporządzone przez niezależnego inżyniera na temat prac ratyfikowanych przez Ministerstwo Turystyki.
                     
                     
                        1b. Sprawozdanie z zakończenia, w tym poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Rozwój turystyki: 
                     
                     
                        (1a) Zakończenie określonych prac modernizacyjnych w portach turystycznych w celu zachęcenia do turystyki i inwestycji prywatnych.
                     
                     
                        (1b) Zakończenie innych interwencji turystycznych  w celu promowania alternatywnych form turystyki i zasięgu sezonu, w tym:
                     
                     
                        - Zielony rozwój: poprawa zarządzania ośrodkami turystycznymi poprzez utworzenie lokalnego biura zarządzania ośrodkami turystycznymi i powiązanych z nim centrów monitorowania zrównoważonej turystyki; rozwój turystyki górskiej obejmującej efektywne energetycznie renowacje infrastruktury publicznej i instalowanie nowych odnawialnych źródeł energii (wiatr); turystyka zdrowotna i zdrowa dzięki wykorzystaniu wiosny termicznej; promowanie agroturystyki i gastronomii.
                     
                     
                        Niebieski rozwój: zmodernizowanie działań mających na celu poprawę zarządzania, infrastruktury i usług oferowanych w przystankach, dostępność plaż dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz promowanie rozwoju nurkowania i szamba, turystyki podwodnej.
                     
                  
               
                     
                        298
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16975_Interwencje na rzecz modernizacji portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Liczba ukończonych określonych ulepszeń regionalnych portów  na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad ulepszeniem regionalnych portów na wyspach i na obszarach o rozwiniętej działalności turystycznej, potwierdzone sprawozdaniem końcowym sporządzonym przez niezależnego inżyniera ds. robót, ratyfikowanym przez Ministerstwo Żeglugi, zawierającym dowody płatności i wyniki kontroli inwestycji, a także poświadczenie przez beneficjentów ukończenia inwestycji.
                     
                  
               
         
            
            
               Grupa 27: Przemysł i inwestycje
            
            
               ●Zmiana ram prawnych dotyczących przyciągania inwestycji strategicznych (ID: 16593)
            
            
               ●Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej (ID: 16599)
            
            
               ●Ułatwienia w handlu (ID: 16592)
            
            
               ●Nowe parki przemysłowe (ID: 16634)
            
            
               ●Przyspieszenie inteligentnej produkcji (ID: 16721)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        299
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - reforma legislacyjna
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmian legislacyjnych
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie zmian ustawodawczych w celu zreformowania ram prawnych w celu przyciągnięcia inwestycji strategicznych (ustawa 3894/2010 i ustawa nr 4608/2019), w tym poprzez kodyfikację prawną w celu stworzenia jednolitych i spójnych ram oraz zmian prawnych w celu wprowadzenia nowej kategorii inwestycji strategicznych „zbliżone inwestycje wielkiego znaczenia”. 
                     
                     
                     
                        Reforma strategicznych ram inwestycyjnych wprowadza również przepisy mające na celu przyspieszenie procedury administracyjnej związanej z zatwierdzaniem i licencjonowaniem inwestycji strategicznych (tj. usprawnienie procedury przyspieszonej). Nowe kategorie inwestycji strategicznych wprowadza się do prawa na podstawie kryteriów sprzyjających innowacjom lub rozpowszechnianiu technologii, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i przejściu na gospodarkę niskoemisyjną lub w znacznym stopniu wspieraniu konkurencyjności gospodarki greckiej na szczeblu międzynarodowym.
                     
                     
                  
               
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16721_Przyspieszenie inteligentnego przemysłu wytwórczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących produkcji
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania ofert dla przedsiębiorstw produkcyjnych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dla sektora wytwórczego w zakresie inwestycji związanych z cyfryzacją linii produkcyjnych, automatyzacją i wzajemnymi połączeniami łańcuchów dostaw, projektowaniem i produkcją inteligentnych produktów i usług, wdrożeniem inteligentnych technologii produkcyjnych w mechanicznej strukturze sieci ultraszybkich / 5G, sprzętem laboratoryjnym i produkcyjnym, sprzętem do kontroli jakości, ICT i oprogramowaniem, licencjami na oprogramowanie, licencjami na przetwarzanie w chmurze, usługami wdrażania nowej infrastruktury informatycznej i S/W, usługami w zakresie bezpieczeństwa IT, projektowaniem produktów, własnością intelektualną, kosztami patentów i certyfikacji, na warunkach zawierających kryteria kwalifikowalności, które zapewniają zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi  (2021/C58/01) „Nie czyń poważnych szkód” poprzez stosowanie wykazu wykluczenia i wymogu zapewnienia zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska.
                     
                  
               
                     
                        301
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dla parków przemysłowych
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących parków przemysłowych 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie wszystkich konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków dotyczących rozwoju kompleksów przemysłowych w celu realizacji inwestycji w  a) infrastrukturę służącą tworzeniu parków nowej generacji (w tym zakup gruntów) z określonymi kryteriami efektywności energetycznej w odniesieniu do budowy nowych budynków oraz projektów demonstracyjnych i projektów demonstracyjnych w dużych przedsiębiorstwach oraz środki wspierające, b) infrastrukturę służącą cyfrowemu przekształcaniu i tworzeniu inteligentnych obszarów przemysłowych, c) energię ze źródeł odnawialnych wykorzystujących energię słoneczną, d) gospodarkę wodną i ochronę zasobów wodnych (inwestycje muszą charakteryzować się średnim wskaźnikiem strat wody z infrastruktury (ILI) <= 1,5), e) systemy gromadzenia i oczyszczania ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej, f) elektromobilność (rozwój sieci ładowania/tankowania dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem lub punktów tankowania biometanu na potrzeby transportu, g) projekty dotyczące rekultywacji terenów przemysłowych i terenów zanieczyszczonych. Zakres wymagań i obowiązków obejmujący kryteria kwalifikowalności zapewnia zgodność wybranych projektów z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                     
                     
                        Budowa nowych budynków musi być zgodna z pierwotnym zapotrzebowaniem na energię (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe). W przypadku budowy systemów kanalizacji ściekowej od początku do końca środek ma zerowe zużycie energii netto, a w przypadku odnowienia systemów kanalizacji ściekowej przed-koniec środek prowadzi do zmniejszenia średniego zużycia energii o co najmniej 10 % (wyłącznie za pomocą środków efektywności energetycznej, a nie poprzez istotne zmiany lub zmiany obciążenia). Inwestycje w elektromobilność muszą być zgodne z dyrektywą (UE) 2018/2001 i odnosić się do paliw alternatywnych stosowanych w transporcie.
                     
                  
               
                     
                        302
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - reforma legislacyjna (prawo pierwotne)
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Wprowadzenie w życie przepisów prawa pierwotnego w celu poprawy ram regulacyjnych dla przemysłowych parków biznesowych, w tym rozwiązanie kwestii niepewności prawnej, rozwiązanie kwestii związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania problemów związanych z nieformalnymi koncentracjami przemysłowymi
                     
                  
               
                     
                         303
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - wybór kwalifikowalnych projektów
                     
                  
                  
                     
                         Wybór „inwestycji emblematycznych o dużym znaczeniu” kwalifikujących się do finansowania 
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wyboru emblematycznych inwestycji dokonuje się w ramach tzw. procedury „pierwszy w kolejności” przez cały okres 2022-2025.  Zgodnie z procedurą wyboru potencjalny inwestor składa wniosek do Enterprise Greece o włączenie go do emblematycznych inwestycji. Wniosek można złożyć do przedsiębiorstwa Enterprise Greece w 2023 r., a inwestycja zostanie zakończona do czwartego kwartału 2025 r. Ocena przez „Przedsiębiorstwa Grecji” i ostateczne zatwierdzenie wniosków inwestycyjnych zostaną zakończone przez międzyministerialny komitet ds. inwestycji strategicznych (scharakteryzowanie propozycji inwestycyjnych jako „inwestycji emblematycznych o dużym znaczeniu”; Wybór kwalifikujących się beneficjentów spośród nowo charakterystycznych „emblematycznych inwestycji wielkiego znaczenia” w drodze decyzji zatwierdzającej Międzyministerialny Komitet ds. Inwestycji Strategicznych (poświadczonej publikacją decyzji) w odniesieniu do projektów inwestycyjnych promujących innowacje lub rozpowszechnianie technologii, gospodarkę ekologiczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i przejście na gospodarkę niskoemisyjną lub promowanie konkurencyjności gospodarki greckiej na szczeblu międzynarodowym. W odniesieniu do inwestycji w energię kwalifikowalne inwestycje obejmują inwestycje w a) infrastrukturę o szczególnych kryteriach energetycznych na potrzeby budowy nowych budynków, b) hybrydowe projekty w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na wyspach niepołączonych, c) inwestycje w produkcję ekologicznego wodoru, d) instalacje magazynowania energii elektrycznej wytwarzane z OZE, e) instalacje morskich elektrowni wiatrowych i morskich parków fotowoltaicznych zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie powodować znaczących szkód” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie wykazu wyłączeń oraz wymogu zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i wymogami ochrony środowiska. 
                     
                     
                     
                        Budowa nowych budynków musi być zgodna z pierwotnym zapotrzebowaniem na energię (PED), które jest co najmniej o 20 % niższe od wymogu dotyczącego budynków o niemal zerowym zużyciu energii (budynek o niemal zerowym zużyciu energii, dyrektywy krajowe).
                     
                  
               
                     
                         304
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - reforma legislacyjna (prawo wtórne)
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wszystkich wymaganych przepisów 
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie wszystkich niezbędnych przepisów prawa wtórnego w celu wprowadzenia w życie nowych ram prawnych mających na celu poprawę ram regulacyjnych dla przemysłowych parków biznesowych, w tym rozwiązanie kwestii niepewności prawa, rozwiązanie kwestii związanych z zarządzaniem oraz zapewnienie skutecznych zachęt do rozwiązywania problemów związanych z nieformalnymi koncentracjami przemysłowymi.
                     
                  
               
                     
                        305
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16592_Ułatwienia w handlu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Realizacja działań ułatwiających handel
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające zakończenie stosowania środków upraszczających i wprowadzenie systemów, zgodnie z planem działania na rzecz ułatwień w handlu.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wdrażania środków określonych w planie działania na rzecz ułatwienia handlu (wejście w życie wtórnego aktu ustawodawczego), w szczególności poprzez działania mające na celu:
                     
                     
                         - przegląd i wyeliminowanie nadmiernie uciążliwych etapów procesu i świadectw wymaganych w handlu towarami, w szczególności w wywozie, zarówno na poziomie celnym, jak i na poziomie przedcelnym
                     
                     
                         - wprowadzenie podejścia opartego na ocenie ryzyka w celu lepszego ukierunkowania kontroli ex ante oraz poprawa koordynacji między zaangażowanymi służbami w zakresie przeprowadzania wspólnych kontroli wywozu
                     
                     
                         - wprowadzenie nowych procedur do systemu „pojedynczego punktu kontaktowego” zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi,
                     
                     
                         - ustanowienie systemu monitorowania w celu zapewnienia właściwego i skutecznego wdrożenia kontroli związanych z handlem transgranicznym (zapewnienie okólników wydanych w sprawie nowych procedur i ustaleń dotyczących kontroli)
                     
                  
               
                     
                        306
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16599_Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej iamp; Program szkoleń dla eksporterów
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej - realizacja wszystkich działań
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie potwierdzające realizację działań mających na celu cyfryzację sieci dyplomacji gospodarczej (tj. wdrożenie punktu kompleksowej obsługi i punktu informacyjnego dla eksporterów, publikowanie baz danych i cyfrowych kanałów komunikacji z inwestorami i eksporterami, cyfryzacja procesów wewnętrznych w Enterprise Greece i uruchomienie służby rzecznika praw obywatelskich) niezbędnych do zakończenia cyfryzacji Sieci Dyplomacji Gospodarczej.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Dokończenie cyfryzacji sieci dyplomacji gospodarczej, w tym poprzez:
                     
                     
                         - uruchomienie bramki eksportowej „pojedynczego punktu kontaktowego”
                     
                     
                         - usługi pomocy komputerowej
                     
                     
                         - publikacja baz danych dotyczących międzynarodowego rynku i procedur wywozowych
                     
                     
                         - uruchomienie służby Rzecznika Praw Obywatelskich w celu pomocy eksporterom w pokonywaniu przeszkód w procesie wywozu
                     
                     
                         - cyfryzacja procesów wewnętrznych w Grecji oraz stworzenie cyfrowego sejfu dla portfela inwestycyjnego Enterprise Greece i strategicznych inwestorów
                     
                     
                         - tworzenie nowych cyfrowych kanałów komunikacji z eksporterami i potencjalnymi inwestorami
                     
                  
               
                     
                        307
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - realizacja inwestycji
                     
                  
                  
                     
                        Przedstawienie wyników audytów robót budowlanych, certyfikacji beneficjentów po zakończeniu inwestycji oraz potwierdzenia płatności w celu poświadczenia realizacji wybranych projektów inwestycyjnych w parkach przemysłowych. 
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków. 
                     
                  
               
                     
                        308
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - realizacja inwestycji
                     
                  
                  
                     
                        Przedstawienie wyników audytów robót budowlanych, certyfikacji przez beneficjentów ukończenia inwestycji oraz potwierdzenia płatności w celu poświadczenia realizacji wybranych projektów inwestycyjnych w ramach „emblematycznych inwestycji o dużym znaczeniu”.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych zgodnie z decyzją zatwierdzającą Międzyresortowego Komitetu ds. Inwestycji Strategicznych.
                     
                  
               
                     
                        309
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16721_Przyspieszenie inteligentnego przemysłu wytwórczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Produkcja, sektor - realizacja inwestycji
                     
                  
                  
                     
                        Przedstawienie wyników audytów prac interwencyjnych, certyfikacji przez beneficjentów ukończenia inwestycji oraz potwierdzenia płatności w celu poświadczenia realizacji wybranych projektów inwestycyjnych w 
                     
                     
                        sektor wytwórczy.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy wszystkich projektów inwestycyjnych wybranych w ramach konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.
                     
                  
               
            
            
               Grupa 28: Rolnictwo
            
            
               ●Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym (ID: 16626)
            
            
               ●Transformacja cyfrowa sektora rolno-spożywczego (ID: 16653)
            
            
               ●Propozycje działań w sektorze akwakultury (ID: 16584)
            
            
               ●Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów PPP (ID: 16285)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        310
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja gospodarcza rolnictwa: Rozpoczęcie programu
                     
                  
                  
                     
                        Podpisano umowę z partnerem wykonawczym
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków o transformację gospodarczą sektora rolnego:
                     
                     
                        Konkurencyjne zaproszenia do składania wniosków wraz z zakresem wymagań i obowiązków, w tym kryteriami kwalifikowalności gwarantującymi, że wybrane projekty są zgodne z wytycznymi technicznymi „Nie szkodzić” (2021/C58/01) poprzez wykorzystanie listy wykluczonych oraz wymóg zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi w zakresie ochrony środowiska.
                     
                     
                     
                        Konkurencyjne zaproszenia obejmują następujące działania: działania związane z modernizacją energetyczną jednostek produkcyjnych, budynków i urządzeń mechanicznych o niskim zużyciu energii, modernizacją infrastruktury turystycznej (budynków), przyjaznych dla środowiska środków transportu (samochodów elektrycznych, rowerów itp.), wspierania przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i zasobooszczędności w MŚP, energii odnawialnej (słonecznej), środków przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania jej oraz zarządzania zagrożeniami związanymi z klimatem, ochrony różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa i zasobów naturalnych.
                     
                  
               
                     
                         311
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16653_Cyfrowa transformacja sektora rolno-spożywczego 
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o transformację cyfrową sektora rolno-spożywczego 
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                         Q3
                     
                  
                  
                     
                        2022 
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektu transformacji cyfrowej na rzecz rozwoju na dużą skalę otwartej cyfrowej infrastruktury rolnej i kognitywnego środowiska rolniczego na potrzeby procesu produkcji i zarządzania zasobami naturalnymi.
                     
                  
               
                     
                        312
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielone zamówienia na projekty dotyczące nawadniania
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówień PPP na budowę i eksploatację wymienionych 18 projektów nawadniania. W odniesieniu do każdej subinwestycji należy zapewnić pełną zgodność z prawem Unii, w tym z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, w trakcie tych prac i po ich zakończeniu. W szczególności, przy publikacji projektu oceny oddziaływania na środowisko do celów konsultacji publicznych, należy przedstawić uzasadnienie celu inwestycji w porównaniu z alternatywnymi inwestycjami, zarówno pod względem celu (zasięg nawadnianych terenów lub zrównoważona regeneracja obszarów wiejskich) oraz środków (ograniczenie popytu na wodę oraz rozwiązania oparte na zasobach przyrody).  
                     
                     
                     
                        Wszelkie inwestycje w zapłony muszą spełniać następujące kryteria:
                     
                     
                     
                        (I)emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw w wyniku wytwarzania energii elektrycznej z energii wodnej wynosi poniżej 100 g ekwiwalentu dwutlenku węgla/kWh; gęstość mocy w instalacji produkującej energię elektryczną wynosi powyżej 5 W/m2 oraz 
                     
                     
                        (II)wszystkie możliwe pod względem technicznym i istotne dla ochrony środowiska środki łagodzące zostały lub zostaną wdrożone, aby ograniczyć negatywne skutki dla wody oraz stosownych siedlisk i gatunków, również przy uwzględnieniu prognozowanego przyszłego wpływu zmiany klimatu i wdrożenia działań adaptacyjnych, oraz  
                     
                     
                        (III)w przypadku nowo wybudowanej zapory zapewniają, aby nie powodowała ona pogorszenia stanu ani nie zagrażała osiągnięciu dobrego stanu odpowiednich i połączonych jednolitych części wód; oraz 
                     
                     
                        (IV)zbadano inne możliwe alternatywy dla budowy zapory, a władze przedstawiły powody, dla których, w stosownych przypadkach, takie alternatywy były niewykonalne. 
                     
                  
               
                     
                         313
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16653_Cyfrowa transformacja sektora rolno-spożywczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu transformacji cyfrowej rolnictwa
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia. Zewnętrzne usługi cyfrowe w dziedzinie rolnictwa włączone do platformy Easy Agro Expo.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2025 
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie dwóch elementów:
                     
                     
                        1.Transformacja cyfrowa sektora rolnego, która obejmuje rozwój wielkoskalowej otwartej cyfrowej infrastruktury rolniczej, z infrastrukturą chmury obliczeniowej i wielkoskalowymi możliwościami przetwarzania danych z obserwacji Ziemi (satelitarnej i lotniczej/drony) oraz technologii multidyscyplinarnych; 
                     
                     
                        2.Rolnictwo zorientowane na zewnątrz, co obejmuje usprawnienie platformy Easy Agro Expo służącej do wydawania świadectw wywozowych, opracowanie systemu zarządzania danymi dotyczącymi przywozu i handlu wewnątrzwspólnotowego, opracowanie systemu wywiadu gospodarczego w odniesieniu do przywozu i wywozu oraz modernizację greckich gospodarstw rolnych na portalu promocji produktów.
                     
                  
               
                     
                         314
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji gospodarczej rolnictwa
                     
                  
                  
                     
                        Zamknięcie projektu wraz z wydaniem poświadczeń z kontroli dostarczonych przez beneficjentów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja gospodarcza sektora rolnego: Zamknięcie finansowe wszystkich komponentów: 
                     
                     
                        1. Innowacje i ekologiczna transformacja w zakresie przetwarzania produktów rolnych
                     
                     
                        2. Modernizacja sektora pierwotnego
                     
                     
                        3. Zielona turystyka wiejska
                     
                     
                        4. Restrukturyzacja upraw
                     
                     
                        5. Poprawa genetyczna u zwierząt
                     
                  
               
                     
                        315
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16584_Propozycje działań w sektorze akwakultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończono akwakulturę
                     
                  
                  
                     
                        Sprawozdanie z zakończenia.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Akwakultura: Wszystkie zakończone działania, które obejmują modernizację jednostek produkcyjnych, sprzętu, sprzętu do gospodarowania odpadami, nowych technologii - ICT, promowanie nowych produktów, transfer know-how, bank materiałów genetycznych, doradztwo eksperckie.
                     
                  
               
                     
                        316
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie nawadniania
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu zgodnie z certyfikatem niezależnego inżyniera zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich.
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Nawadnianie: Wszystkie 18 ukończonych i operacyjnych projektów.
                     
                  
               
            
               R. KOMPONENT 4.7: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PROMOWANIE PRYWATNYCH INWESTYCJI I EKSPORTU
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu zachęcanie do inwestycji prywatnych i zwiększenie wstrząsów gospodarczych poprzez rozwiązanie długoterminowych problemów strukturalnych i stworzenie otoczenia biznesowego sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej. Obejmuje on środki mające na celu wspieranie wzrostu wielkości przedsiębiorstw w celu osiągnięcia korzyści skali i ułatwienia im wejścia na rynki zagraniczne, zniesienie nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, wspieranie przestrzegania przepisów i równych warunków działania poprzez skuteczny nadzór rynku oraz stworzenie prostszych i bardziej przewidywalnych ram regulacyjnych. Uzupełnieniem tych środków jest propozycja wykorzystania wsparcia pożyczkowego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu ułatwienia dostarczania zachęt finansowych sektorowi prywatnemu w celu promowania inwestycji prywatnych. Oczekuje się, że wsparcie to będzie kierowane do gospodarki trzema różnymi kanałami, a mianowicie instytucjami finansowymi (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczki konsorcjalne), platformą kapitałową oraz wykorzystaniem części greckiego modułu krajowego InvestEU. Komponent ten wspiera realizację zalecenia dla poszczególnych krajów w sprawie inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020 i zalecenie dla poszczególnych krajów 2 2019). Oczekuje się, że żadne z działań przewidzianych w tym komponencie nie spowoduje poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, przy uwzględnieniu opisu działań oraz środków łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
            
            
               R.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
         
         
            
               Reforma: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu i jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa (środek ID 16543)
            
            
               Reforma ma na celu stworzenie atrakcyjnego otoczenia biznesowego sprzyjającego inwestycjom, ułatwienie wejścia przedsiębiorstw na rynek i tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie skutecznego nadzoru rynku. Reforma obejmuje szereg działań mających na celu uproszczenie procedur i wymogów związanych z działalnością gospodarczą, przy jednoczesnym zwiększeniu pewności i jakości regulacyjnej, mianowicie poprzez rozszerzenie uproszczenia procedur udzielania licencji inwestycyjnych na dodatkową działalność gospodarczą, dokonanie przeglądu ram prawnych dotyczących prowadzenia działalności wytwórczej w regionie Attyki oraz skodyfikowanie fragmentarycznych przepisów licencyjnych. Reforma obejmuje również działania mające na celu poprawę ram nadzoru rynku, w szczególności poprzez przegląd polityki jakości w zakresie normalizacji, akredytacji i zgodności, wzmocnienie struktur nadzoru rynku i odpowiedzialnych organów oraz rozszerzenie ram nadzoru na nowe obszary kontroli. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 grudnia 2025 r.
            
            
               Reforma: Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej (środek ID 16591)
            
            
               Reforma ma na celu poprawę otoczenia biznesu oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw. Reforma ma również na celu poprawę rankingu Grecji pod względem wskaźników międzynarodowych, w szczególności w odniesieniu do działalności Banku Światowego „Doing Business”, tj. uzyskiwania kredytów, uzyskiwania energii elektrycznej, rejestracji nieruchomości i uzyskiwania pozwolenia na budowę, poprzez skrócenie procedur, skrócenie czasu i kosztów oraz zapewnienie stabilnych i przewidywalnych ram prawnych. W szczególności obejmuje on szereg interwencji mających na celu zmniejszenie złożoności procesów, kosztów i czasu związanych z każdym z wyżej wymienionych obszarów, a także szkolenie personelu sektora publicznego zaangażowanego w takie procesy i działania informacyjne skierowane do kluczowych zainteresowanych stron. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2024 r.
            
            
               Reforma: System zachęt na rzecz wydajności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw) (środek ID 16598)
            
            
               Reforma ma na celu wyeliminowanie słabych punktów związanych z głównie niewielkimi rozmiarami greckich przedsiębiorstw. Tworzy on szereg zachęt podatkowych i innych, aby zachęcić osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa do zwiększania korzyści skali poprzez połączenia, przekształcenia, przejęcia i programy współpracy oraz platformy takie jak spółki joint venture, klastry, które również promują większą wydajność i zwiększony eksport. Realizacja reformy zostanie zakończona do dnia 31 marca 2022 r.
            
            
               .
            
            
               R.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Najważniejsza reforma nr 10: Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu i jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa - Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        317
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu oraz jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dla infrastruktury wysokiej jakości 
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie krajowej strategii na rzecz infrastruktury jakości w Grecji) oraz przyjęcie niezbędnego rozporządzenia upoważniającego w sprawie normalizacji, metrologii, akredytacji i oceny zgodności w drodze niezbędnych aktów ustawodawczych (podać odniesienie do Dziennika Urzędowego); oraz przyjęcie zmian legislacyjnych do ustawy 3325/2005 (część B dotycząca ustanowienia, rozszerzenia i modernizacji działalności produkcyjnej w regionie Attyki)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        a) opracowanie nowoczesnych ram regulacyjnych, organizacyjnych i operacyjnych infrastruktury jakości w Grecji, zgodnie z rozporządzeniem 765/2008 dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność; oraz b) wejście w życie przepisów mających na celu zreformowanie ram regulacyjnych dotyczących instalowania działalności produkcyjnej w Attyce w celu wyeliminowania nadmiernie wysokich ograniczeń, które nie są proporcjonalne do celów polityki.
                     
                     
                     
                        Zakres lit. b) obejmuje utworzenie nowych jednostek przemysłowych i modernizację istniejących jednostek działających w Attyce, jak również przeniesienie i rozbudowę istniejących instalacji w Attyce.
                     
                  
               
                     
                        318
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16591_Ease of business
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Poprawa otoczenia biznesowego - ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
                     
                  
                  
                     
                        -W przypadku działań wymagających prawodawstwa: Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym (odniesienie do Dziennika Urzędowego)
                     
                     
                        -W odniesieniu do funkcji, platform i rejestrów interoperacyjności: Uruchomienie systemów (poświadczone sprawozdaniem) 
                     
                     
                        -Dostawa sprzętu do urządzeń (poświadczone raportem i dowodem zakupu)
                     
                     
                        -Zakończenie kampanii i wydanie wytycznych (poświadczone przez wydane wytyczne/okręgi)     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        Dokończenie reformy mającej na celu ograniczenie złożoności procedur, czasu i kosztów w czterech podobszarach: uzyskanie kredytu, uzyskanie przyłączenia do sieci elektrycznej, rejestracja nieruchomości i uzyskanie pozwolenia na budowę
                     
                     
                        Reforma obejmie w szczególności następujące podprojekty i działania:
                     
                     
                        1. Uzyskanie kredytu
                     
                     
                        - Ustanowienie nowoczesnych i wiarygodnych ram regulacyjnych dotyczących papierów wartościowych w majątku ruchomym
                     
                     
                        - Ustanowienie rejestru bezpiecznych transakcji
                     
                     
                        2. Uzyskanie pozwolenia na budowę
                     
                     
                        - Osiągnięcie interoperacyjności operacyjnej między systemem e-adeies na potrzeby pozwoleń na budowę a innymi systemami publicznymi
                     
                     
                        - Prowadzenie kampanii informacyjnych z udziałem zainteresowanych stron z sektora prywatnego
                     
                     
                        - Wyposażenie i szkolenie personelu 
                     
                     
                        - Wytyczne dostępne online
                     
                     
                        - Taryfa opłat dostępna online
                     
                     
                        - Krajowe funkcje inspekcyjne Departamentu Pożarnego
                     
                     
                        3. Energia elektryczna
                     
                     
                        - Uproszczenie/zmniejszenie wymogów dotyczących stosowania w odniesieniu do HEDNO i ujednolicenie systemu deklarowania liczników kwadratowych gminom
                     
                     
                        4. Rejestrowanie własności
                     
                     
                        - Stworzenie e-platformy umożliwiającej nabywcom spełnienie wszystkich wymogów dotyczących przenoszenia własności przez internet
                     
                  
               
                     
                        319
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu oraz jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Poprawa otoczenia biznesowego - uproszczenie udzielania licencji i nadzór rynku
                     
                  
                  
                     
                        Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym (odniesienie do Dziennika Urzędowego)
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów mających na celu zreformowanie i podjęcie niezbędnych działań w celu dalszej poprawy ram regulacyjnych dotyczących udzielania zezwoleń i skutecznego nadzoru nad przedsiębiorstwami:
                     
                     
                        - podjęcie oceny skutków ex post reformy systemu zezwoleń, która miała miejsce do pierwszego kwartału 2024 r., oraz wdrożenie zaleceń politycznych,
                     
                     
                        - przegląd i uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na nową działalność gospodarczą, którą definiuje ustawa 4442/16, poprzez ograniczenie wymogów i certyfikatów, wyeliminowanie etapów procesu niemających wartości dodanej, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków oraz ograniczenie kontroli ex ante jedynie do działań wysokiego ryzyka, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawach 4442/2016 i 4512/2018, 
                     
                     
                        - kodyfikacja ustaw 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 i 4442/2016, 
                     
                     
                        - opracowanie strategii nadzoru rynku zgodnie z rozporządzeniem 1020/2019, oraz 
                     
                     
                        - skuteczne wdrożenie nowego systemu nadzoru działalności gospodarczej na mocy prawodawstwa 4512/18 poprzez przyjęcie odpowiednich aktów ustawodawczych i wprowadzenie w życie systemu oceny organów kontrolnych,
                     
                     
                        - wdrożenie i wdrożenie narzędzi informatycznych w celu ułatwienia procesów związanych z funkcjami nadzoru rynku
                     
                  
               
            
               R.3. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z pożyczki 
            
            
               Inwestycja: Instrument pożyczkowy (środek nr 16980)
            
            
               Inwestycja dotyczy wykorzystania wsparcia kredytowego w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu ułatwienia dostarczania zachęt finansowych sektorowi prywatnemu oraz promowania inwestycji prywatnych. Instrument pożyczkowy wykorzystuje różne kanały dystrybucji, a mianowicie instytucje finansowe (poprzez zakup obligacji korporacyjnych lub pożyczki konsorcjalne, 11728 mln EUR), platformę kapitałową (500 mln EUR) i moduł państw członkowskich programu InvestEU (500 mln EUR). Aby zapewnić zgodność środka z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01), porozumienia w kontekście instrumentu pożyczkowego powinny:
            
            
               i. 
                     wymagać zastosowania wytycznych technicznych Komisji dotyczących kontroli zrównoważonego charakteru projektów w ramach Funduszu InvestEU;
            
            
               ii. 
                     wykluczać następujący wykaz działań i aktywów z kwalifikowalności: (i) działania i aktywa związane z paliwami kopalnymi, w tym zastosowania niższego szczebla
                  41
               ; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych nie niższych niż odpowiednie poziomy odniesienia
                  42
               ; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami
                  43
                i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
                  44
               ; oraz (iv) działania i aktywa, w przypadku których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu; oraz
            
            
               iii. 
                     wymagać weryfikacji zgodności projektów z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska, w przypadku wszystkich transakcji, w tym transakcji wyłączonych z kontroli zrównoważonego charakteru projektów.
            
            
               Ponadto instrument pożyczkowy przewiduje zobowiązanie instytucji finansowych i InvestEU do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
            
            
               Przed każdym wnioskiem o wypłatę niezależni audytorzy sprawdzają zgodność z DNSH oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
            
         
         
            
               Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r.
            
            
            
            
               R.4. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji dotyczące pożyczki 
            
            
               Instrument pożyczkowy (16890)
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        320
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
                     
                  
                  
                     
                        Podpisano umowę operacyjną z jedną międzynarodową instytucją finansową
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Podpisanie umów operacyjnych między Ministerstwem Finansów a co najmniej jedną międzynarodową instytucją finansową, w tym:
                     
                     
                        a) kryteria wyboru dotyczące zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych działań, wymagające stosowania testu zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń i obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
                     
                     
                        b) zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
                     
                  
               
                     
                        321
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie połączenia z bankami komercyjnymi
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do wyboru banków komercyjnych, w tym:
                     
                     
                        a) kryteria wyboru dotyczące zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych działań, wymagające stosowania testu zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń i obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
                     
                     
                        b) zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
                     
                  
               
                     
                         322
                     
                  
                  
                     
                         4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa w sprawie platformy kapitałowej
                     
                  
                  
                     
                        Podpisano umowę z mandatem
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Podpisanie umowy z mandatem między Ministerstwem Finansów a Greckim Bankiem Rozwoju Inwestycji, który zarządza funduszem funduszy typu Mezzanine i Innovatione Now Equifund. Umowa udzielająca mandatu powinna zawierać kryteria wyboru dotyczące zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych przedsiębiorstw, wymagające stosowania testu zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń i obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
                     
                  
               
                     
                         323
                     
                  
                  
                     
                         4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa o wkładzie finansowym InvestEU
                     
                  
                  
                     
                        Podpisano umowę o wkładzie finansowym
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q1
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        Podpisanie umowy o wkładzie finansowym InvestEU między Ministerstwem Finansów a Komisją Europejską, w tym:
                     
                     
                        a) kryteria wyboru dotyczące zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych przedsiębiorstw, wymagające stosowania testu zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń i obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
                     
                     
                        b) zobowiązanie do zainwestowania co najmniej 38,5 % środków na wsparcie transformacji klimatycznej i 20,8 % środków na wsparcie transformacji cyfrowej, z zastosowaniem metodyki określonej w załącznikach VI i VII do rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
                     
                  
               
                     
                        324
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        586,4 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zatwierdzonych środków
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        586,4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) funduszy pożyczkowych RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zostało podpisane z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w tym pośrednim etapie oraz po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
                     
                  
               
                     
                        325
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        3518,4 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zatwierdzonych środków
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        3518,4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) funduszy pożyczkowych RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zostało podpisane z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w tym pośrednim etapie oraz po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
                     
                  
               
                     
                        326
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        5864 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zatwierdzonych środków
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        5864 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) funduszy pożyczkowych RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zostało podpisane z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w tym pośrednim etapie oraz po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
                     
                  
               
                     
                        327
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        9382,4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zatwierdzonych środków
                     
                  
                  
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        Q4
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        9382,4 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) funduszy pożyczkowych RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zostało podpisane z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w tym pośrednim etapie oraz po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
                     
                  
               
                     
                        328
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        11728 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zatwierdzonych środków
                     
                  
                  
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        11728 mln EUR (w tym opłaty za zarządzanie) funduszy pożyczkowych RRF związanych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankami komercyjnymi zostało podpisane z beneficjentami końcowymi zgodnie z mandatem określonym w tym pośrednim etapie oraz po przeprowadzeniu przez niezależnych audytorów weryfikacji ex ante zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) oraz z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych na poziomie 20,8 %.
                     
                  
               
                     
                        329
                     
                     
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje w wysokości 100 % wsparcia kapitałowego 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Procent zainwestowanego wsparcia kapitałowego
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycja stanowiąca 100 % wsparcia kapitałowego, zgodnie z umową udzielającą mandatu, określoną w kamieniu milowym, która powinna zawierać kryteria wyboru dotyczące zgodności z wytycznymi technicznymi „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01) w odniesieniu do wspieranych przedsiębiorstw, wymagające stosowania testu zrównoważonego rozwoju, wykazu wyłączeń i obowiązkowych kontroli zgodności prawnej z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami ochrony środowiska przez niezależnego audytora.
                     
                  
               
                     
                        330
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zatwierdzanie operacji w ramach InvestEU
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Odsetek zatwierdzonych operacji inwestycyjnych
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        Q2
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        Komitet inwestycyjny InvestEU zatwierdza operacje inwestycyjne na poziomie 100 % łącznej kwoty ukierunkowanego finansowania (lub uruchomionych inwestycji) zgodnie z celem w zakresie klimatu na poziomie 38,5 % i celem w zakresie technologii cyfrowych wynoszącym 20,8 %.
                     
                  
               
               S. POMOC TECHNICZNA
            
            
               Ten element greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje środki mające na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych Agencji ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która jest nowo utworzoną strukturą przeznaczoną wyłącznie do koordynowania i wdrażania greckiego planu odbudowy i zwiększania odporności. Środek ten ma na celu zapewnienie greckiej administracji niezbędnej pomocy w skutecznym kierowaniu wdrażaniem RRP. Oczekuje się zatem, że będzie on pośrednio przyczyniać się do realizacji celów RRP, wspartych środkami zawartymi we wszystkich czterech filarach, oraz wspierać realizację odpowiednich zaleceń dla Grecji, tj. inwestycji publicznych i prywatnych (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 z 2019 r. i zalecenie dla poszczególnych krajów nr 3 2020), finansów publicznych i opieki zdrowotnej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 1 2020) oraz rynku pracy i polityki społecznej (zalecenie dla poszczególnych krajów nr 2 2020).
            
            
               S.1. 
                     Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego  wsparcia finansowego
            
            
               Inwestycja: Pomoc techniczna (środek nr 16968)
            
            
               Inwestycja składa się z sześciu podprojektów, a mianowicie: 1) opracowanie systemów i narzędzi organizacji pracy, 2) zakup usług od audytorów zewnętrznych w celu przeprowadzenia audytów, inspekcji i certyfikacji w przypadkach, gdy wymagana jest wiedza specjalistyczna, oraz opracowanie nadrzędnych ram metodologicznych dla audytów, inspekcji i certyfikacji w celu wsparcia funkcji nadzorczej Agencji ds. Odzyskiwania i Odporności w odniesieniu do realizacji działań przewidzianych w planie, 3) działania informacyjne i promocyjne w odniesieniu do kluczowych inwestycji i reform w ramach planu, 4) przeprowadzanie badań i zakup zewnętrznej wiedzy eksperckiej oraz wsparcie techniczne w wyspecjalizowanych projektach 5) wydatki na finansowanie codziennej działalności Agencji (opłata za czynsz, zakup sprzętu biurowego, rachunki za media) oraz 6) zakup usług kontroli jakości publicznych projektów budowlanych, aby ocenić zgodność z warunkami umowy o roboty budowlane, odpowiednimi regulacjami i standardami technicznymi. Realizacja podprojektu 3 odbywa się w kontekście ustanawiania dobrych praktyk w zakresie zarządzania. Odpowiednie działania stają się integralną i stałą cechą procedury konsultacji publicznych i są wykorzystywane jako narzędzie ułatwiające uczestnictwo zainteresowanych stron i zapewniające trwałe wdrożenie konkretnych reform i inwestycji w ramach planu. Finansowanie podprojektu 5 ma charakter tymczasowy, tj. w zakresie, w jakim niezbędne jest wsparcie Agencji ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu skutecznego wykonywania jej mandatu. Środek dotyczy również ustanowienia systemów zarządzania i audytów oraz systemu kontroli. Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 30 czerwca 2026 r. 
            
            
               S.2. 
                     Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia finansowego
            
            
            
               Pomoc techniczna
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki jakościowe (w odniesieniu do kamieni milowych)
                     
                  
                  
                     
                        Wskaźniki ilościowe (w odniesieniu do wartości docelowych)
                     
                  
                  
                     
                        Orientacyjny harmonogram zakończenia działania 
                     
                  
                  
                     
                        Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości docelowej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Jednostka miary
                     
                  
                  
                     
                        Poziom bazowy 
                     
                  
                  
                     
                        Cel 
                     
                  
                  
                     
                        Kwartał
                     
                  
                  
                     
                        Rok
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        331
                     
                  
                  
                     
                        19-16968_ Pomoc techniczna
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Mandat prawny EDEL oraz ustanowienie systemów zarządzania, kontroli i audytu 
                     
                  
                  
                     
                        Obowiązujący mandat prawny EDEL oraz ustanowione systemy zarządzania, kontroli i audytu 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Q3
                     
                  
                  
                     
                        2021
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie mandatu prawnego  EDEL i ustanowienie systemu audytu i kontroli, który a) zapewnia gromadzenie danych i monitorowanie osiągania celów pośrednich i końcowych; umożliwiają przygotowanie deklaracji zarządczych i podsumowania audytu, a także wniosków o płatność oraz c) ustanawiają procedury niezbędne do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących beneficjentów, wykonawców, podwykonawców i beneficjentów rzeczywistych zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2021/241 przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność. Należy sporządzić specjalne sprawozdanie z audytu na temat stosowanego systemu. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu niedociągnięć w sprawozdaniu z audytu zaleca się podjęcie działań naprawczych.
                     
                  
               
            
               2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności
            
            
               Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji wynosi 31 164 331 515 EUR.
            
            
            
               
         
         
            
               SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE 
            
            
               1.Wkład finansowy 
            
            
               Transze, o których mowa w art. 2 ust. 2, mają następującą strukturę:
            
            
            
               1.1.Pierwszy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych – rozpoczęcie 1. rundy
                     
                  
               
                     
                        32
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16920_Plan działania na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ubóstwo energetyczne - przyjęcie planu działania
                     
                  
               
                     
                        42
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16281_ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - Wejście w życie ram prawnych
                     
                  
               
                     
                        56
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami
                     
                  
               
                     
                        77
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16283_Wdrożenie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przetarg na 13 centrów regionalnych
                     
                  
               
                     
                        133
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16744_Modernizacja i uproszczenie prawa pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie prawa pracy
                     
                  
               
                     
                        141
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16941_Restrukturyzacja i restrukturyzacja lokalnych publicznych służb zatrudnienia OAED (KPA2)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAED - Wejście w życie przepisów dotyczących reformy organizacyjnej 
                     
                  
               
                     
                        153
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wycofanie - wejście w życie przepisów
                     
                  
               
                     
                        199
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Harmonogram kodyfikacji podatkowej
                     
                  
               
                     
                        200
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i handlu - 16598_System zachęt do produktywności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Projekt przepisów mających na celu zachęcenie przedsiębiorstw do ekspansji
                     
                  
               
                     
                        222
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Identyfikacja - budynki kwalifikujące się
                     
                  
               
                     
                        263
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Plan działania na rzecz reformy kolei
                     
                  
               
                     
                        331
                     
                  
                  
                     
                        19-16968_ Pomoc techniczna
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Mandat prawny EDEL oraz ustanowienie systemów zarządzania, kontroli i audytu 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
            
               1.2.Drugi wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        44
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transport publiczny - Wejście w życie regulacji rynku w odniesieniu do obowiązku świadczenia usługi publicznej (autobusy)
                     
                  
               
                     
                        197
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16863_Super - odliczanie wydatków na zieloną gospodarkę, energię i transformację cyfrową
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Superodliczanie w przypadku inwestycji ekologicznych i cyfrowych w MŚP
                     
                  
               
                     
                        198
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16616_Przyjęcie środków i zachęt w celu zwiększenia liczby transakcji elektronicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przepisy zachęcające do zawierania transakcji elektronicznych
                     
                  
               
                     
                        240
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
               
                     
                        299
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - reforma legislacyjna
                     
                  
               
                     
                        9
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - ustawa ramowa
                     
                  
               
                     
                        130
                     
                  
                  
                     
                        7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16706_Digital Transformacja MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                         Transformacja cyfrowa MŚP - zaproszenia do składania wniosków
                     
                  
               
                     
                        174
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustawa o pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych i wdrożenie pierwszego etapu pilotażowego programu
                     
                  
               
                     
                        188
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16614_Internetowe kasy i POS (reforma)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych (IAPR): Internetowe kasy i punkt sprzedaży (POS) - wejście w życie ram prawnych
                     
                  
               
                     
                        190
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych akcyzą (tytoń, alkohol i energia)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Walka z przemytem - plan działania dotyczący decyzji regulacyjnych
                     
                  
               
                     
                        201
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i handlu - 16598_System zachęt do produktywności i ekspansji przedsiębiorstw (zwiększanie wielkości przedsiębiorstw)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prawodawstwo zachęcające do ekspansji przedsiębiorstw
                     
                  
               
                     
                        224
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
               
                     
                        245
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16618_ Podstawa i pamięć; Stosowane badania naukowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prawodawstwo w zakresie podstawowych i cywilnych badań naukowych
                     
                  
               
                     
                        246
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zaproszenie do składania wniosków dla ośrodków badawczych
                     
                  
               
                     
                        292
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rozwój turystyki: reformy portów turystycznych
                     
                  
               
                     
                        300
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16721_Przyspieszenie inteligentnego przemysłu wytwórczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dotyczących produkcji
                     
                  
               
                     
                        301
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków dla parków przemysłowych
                     
                  
               
                     
                        310
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja gospodarcza rolnictwa: Rozpoczęcie programu
                     
                  
               
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - przepisy zmieniające L. 4001/2011; wejście w życie wszystkich stosownych decyzji, w tym kodeksów, wydanych przez ministerstwa, krajowy organ regulacyjny (RAE) oraz administratora odnawialnych źródeł energii i gwarancji pochodzenia (DAPEEP).
                     
                  
               
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16860_Wspieranie efektywnego funkcjonowania nowego modelu rynku energii elektrycznej i rozwoju nowych elektrowni OZE w celu osiągnięcia celów planu NECP poprzez wdrożenie mechanizmu monitorowania, udział odpowiedzi odbioru i szeroko zakrojoną reformę procedury udzielania zezwoleń na nowe odnawialne źródła energii
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - reformy rynku i uproszczenie wydawania zezwoleń
                     
                  
               
                     
                        138
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie strategii uczenia się przez całe życie
                     
                  
               
                     
                        202
                     
                  
                  
                     
                         4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zwiększenie zdolności w zakresie kodyfikacji podatkowej
                     
                  
               
                     
                        205
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - uruchomienie systemu „performance-pay”
                     
                  
               
                     
                        254
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rozpoczęcie prac budowlanych w E-65
                     
                  
               
                     
                        264
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Reforma kolei
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.3.Trzeci wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne):
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        21
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych – rozpoczęcie 2. rundy, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
                     
                  
               
                     
                        45
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transport publiczny - wdrożenie nowej regulacji rynku w zakresie obowiązku świadczenia usługi publicznej (autobusy)
                     
                  
               
                     
                        57
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o regulatorze gospodarki odpadami
                     
                  
               
                     
                        85
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Infrastruktura światłowodów w budynkach”
                     
                  
               
                     
                        96
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Utworzenie krajowego rejestru procedur i wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesów (pierwszy etap)
                     
                  
               
                     
                        142
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16746_Reforma pasywnej polityki rynku pracy w celu wsparcia przejścia do zatrudnienia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie przepisów dotyczących reformy ram zobowiązań wzajemnych 
                     
                  
               
                     
                        191
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16656_Nowe ramy walki z przemytem, głównie w odniesieniu do produktów objętych akcyzą (tytoń, alkohol i energia)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Walka z przemytem - przyjęcie decyzji regulacyjnych
                     
                  
               
                     
                        206
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - ramy prawne w celu doprecyzowania mandatów
                     
                  
               
                     
                        209
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16978_Skuteczna walka z korupcją
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Oświadczenia majątkowe i partie polityczne
                     
                  
               
                     
                        210
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowy plan działań antykorupcyjnych
                     
                  
               
                     
                        223
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wsparcie techniczne - narzędzie skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
               
                     
                        225
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Policja sądowa - prawodawstwo wtórne 
                     
                  
               
                     
                        278
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16715_Reforma zatrudnienia w sektorze kultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przepisy dotyczące reformy pracy w sektorze kultury
                     
                  
               
                     
                        302
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - reforma legislacyjna (prawo pierwotne)
                     
                  
               
                     
                        311
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16653_Cyfrowa transformacja sektora rolno-spożywczego 
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków o transformację cyfrową sektora rolno-spożywczego 
                     
                  
               
                     
                        22
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych – rozpoczęcie 3. rundy, w tym gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym
                     
                  
               
                     
                        27
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia dotyczącego planów urbanistycznych
                     
                  
               
                     
                        43
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16281_ramy instalacji i eksploatacji infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - zatwierdzono plany lokalne
                     
                  
               
                     
                        46
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe - uruchomienie programu
                     
                  
               
                     
                        47
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                         Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - uruchomienie programów
                     
                  
               
                     
                        48
                     
                  
                  
                     
                        3 – 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zrównoważony transport - studium wykonalności
                     
                  
               
                     
                        58
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie ustawy o regulacji gospodarki wodnej
                     
                  
               
                     
                        78
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16910_system monitorowania i zarządzania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa na GPS
                     
                  
               
                     
                        93
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na digitalizację archiwów
                     
                  
               
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16779 Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na projekt dotyczący interoperacyjności i rozwoju usług sieciowych
                     
                  
               
                     
                        101
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych 
                     
                  
               
                     
                        102
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16780_dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na dalszą modernizację punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
               
                     
                        103
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16736_Nowy system zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień w ramach nowego systemu zamówień publicznych
                     
                  
               
                     
                        104
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16823_Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego dla sektora publicznego & zaawansowane usługi bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na strategię bezpieczeństwa cybernetycznego
                     
                  
               
                     
                        105
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16826_Cyfrowe programy podnoszenia umiejętności poborowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na programy podnoszenia umiejętności cyfrowych dla poborów
                     
                  
               
                     
                        106
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16742_Cyfrowa transformacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na transformację cyfrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
               
                     
                        107
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16824_ERegistries
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na e-rejestry
                     
                  
               
                     
                        121
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16842_Centralny BI - Analiza danych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia Central Business Intelligence (BI) 
                     
                  
               
                     
                        134
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na systemy informatyczne do pracy
                     
                  
               
                     
                        139
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Programy szkoleniowe walidacja strategii uczenia się przez całe życie
                     
                  
               
                     
                        159
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Aktywizacja programów nauczania w zakresie medycyny rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej 
                     
                  
               
                     
                        160
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdrowie psychiczne - 50 otwartych jednostek - etap 1 z 2
                     
                  
               
                     
                        211
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16952_Wzmocnienie krajowych ram antykorupcyjnych poprzez ukierunkowane interwencje w dziedzinie wykrywania, zapobiegania i podnoszenia świadomości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrażanie przepisów dotyczących kontroli wewnętrznej
                     
                  
               
                     
                        214
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki na rzecz budowania potencjału i walkę z korupcją - 16701_Wzmocnienie sieci pomocy państwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzmocniona sieć pomocy państwa
                     
                  
               
                     
                        215
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16981_Wzmacnianie planowania i koordynacji polityki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Planowanie i koordynacja polityki - ocena skutków
                     
                  
               
                     
                        226
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Mapa sądowa - prawo pierwotne - administracyjne
                     
                  
               
                     
                        227
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Budowa i renowacja budynków sądowych - dostosowanie listy - Rozpoczęcie przetargów
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.4.Czwarty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        37
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16932_Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAKA - Udzielenie zamówienia
                     
                  
               
                     
                        228
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
               
                     
                        247
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielanie zamówień na ośrodki badawcze
                     
                  
               
                     
                        248
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16654_TH 2 ORAX: Holistyczny i hybrydowy, autonomiczny odporny system wzorcowy eXemplary Trellis
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na TH²ORAX
                     
                  
               
                     
                        265
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16954 Interwencje na rzecz modernizacji i przebudowy systemu i infrastruktury greckiej sieci kolejowej 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia PPP na modernizację i przebudowę sieci kolejowej
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Połączenia międzysystemowe między wyspami - udzielanie zamówień
                     
                  
               
                     
                        6
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - zwiększenie zdolności połowowej cel 1
                     
                  
               
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - plany urbanistyczne
                     
                  
               
                     
                        11
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Zasilanie - 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy składu
                     
                  
               
                     
                        33
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16874_Energia i przedsiębiorczość
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna sektora prywatnego - zatwierdzone wnioski
                     
                  
               
                     
                        34
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16876_Poprawa energetyczna budynków sektora publicznego 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna budynków publicznych - zatwierdzone aplikacje
                     
                  
               
                     
                        38
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16873_ Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje miejskie - udzielanie zamówień
                     
                  
               
                     
                        59
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16772_ustawa o gospodarowaniu odpadami na potrzeby wdrażania zrównoważonego składowania i recyklingu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarowania odpadami
                     
                  
               
                     
                        61
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - umowy 
                     
                  
               
                     
                        66
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wystosowanie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w związku z działaniami na rzecz oszczędzania wody
                     
                  
               
                     
                        86
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16962_Podmorskie kable światłowodowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Podmorskie kable światłowodowe”
                     
                  
               
                     
                        87
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16855_Małe satelity
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „Małe satelity”
                     
                  
               
                     
                        88
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16834_5G korytarze - rozwój sieci 5G, które zapewniają zasięg wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia (zamówienia) na projekt „korytarz 5G”
                     
                  
               
                     
                        143
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia w ramach systemu kontroli jakości VET
                     
                  
               
                     
                        154
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 50 000 000 - etap 1
                     
                  
               
                     
                        192
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16611_Cyfrowe przekształcenie kontroli podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Audyty podatkowe - MyData i informacje bankowe
                     
                  
               
                     
                        203
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zmiana przepisów dotyczących podatku dochodowego i procedur podatkowych
                     
                  
               
                     
                        212
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16702_Wzmocnienie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzmocnione ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT)
                     
                  
               
                     
                        229
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16727 Transformacja cyfrowa systemu wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja systemów rejestrów i informatycznych systemów wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
               
                     
                        230
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności systemu wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie - Narzędzie wydajności pracowników wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
               
                     
                        231
                     
                  
                  
                     
                         14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy 
                     
                  
               
                     
                        257
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - pierwsza partia zamówień
                     
                  
               
                     
                        260
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na trzy podprojekty BOAK
                     
                  
               
                     
                        266
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16950_Elektroniczne opłaty 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na zakupy elektroniczne
                     
                  
               
                     
                        267
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16833_Wdrożenie prac naprawczych w zakresie zgodności EASA
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o przyznaniu dotacji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w regionalnych portach lotniczych
                     
                  
               
                     
                        293
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16975_Interwencje na rzecz modernizacji portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zawieranie umów dotyczących modernizacji portów regionalnych
                     
                  
               
                     
                        304
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - reforma legislacyjna (prawo wtórne)
                     
                  
               
                     
                        317
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu oraz jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie polityki jakości i nowych ram regulacyjnych dla infrastruktury wysokiej jakości 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
         
         
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        12
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16901_modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 1
                     
                  
               
                     
                        13
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO - modernizacja sieci napowietrznej na obszarach leśnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 2
                     
                  
               
                     
                        14
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16899_Zainstalowany wzrost mocy w podstacjach HV/MV Hellenic Electricity Distribution Network Network (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zamówienia 3
                     
                  
               
                     
                        23
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #1
                     
                  
               
                     
                        28
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia dotyczącego planów urbanistycznych
                     
                  
               
                     
                        49
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - potwierdzone miejsca montażu
                     
                  
               
                     
                        50
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe - wybrane przedsiębiorstwa
                     
                  
               
                     
                        60
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16979_Ustanowienie nowego organu regulacyjnego ds. wody i ścieków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ustanowienie i funkcjonowanie organu regulacyjnego ds. gospodarki wodnej
                     
                  
               
                     
                        65
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówień na ochronę przeciwpowodziową
                     
                  
               
                     
                        67
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
               
                     
                        68
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiadomienie o udzieleniu zamówienia na projekty w zakresie kanalizacji
                     
                  
               
                     
                        79
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16911_Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakup dwóch helikopterów Sikorsky
                     
                  
               
                     
                        94
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Digitalizacja archiwów - pierwszy etap wdrażania
                     
                  
               
                     
                        97
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie krajowego planu uproszczenia procesu (drugi etap)
                     
                  
               
                     
                        135
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Promowanie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16942_Transformacja cyfrowa Publicznego Urzędu Zatrudnienia (OAED)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdigitalizowane materiały archiwalne OAED A3 A4
                     
                  
               
                     
                        144
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16747_Aktywna polityka rynku pracy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programu na rzecz przekwalifikowania zawodowego w ramach aktywnej polityki rynku pracy 
                     
                  
               
                     
                        147
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uniwersytety doskonałości Udzielenie zamówień dotyczących klastrów badawczych
                     
                  
               
                     
                        161
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podstawowa opieka zdrowotna - udzielanie zamówień na ośrodki zdrowia
                     
                  
               
                     
                        162
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16820_Reforma w dziedzinie zdrowia psychicznego i uzależnienia
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zdrowie psychiczne - 106 otwartych jednostek - etap 2 z 2
                     
                  
               
                     
                        167
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej - krajowa cyfrowa dokumentacja zdrowia (podprojekt 1)
                     
                  
               
                     
                        175
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16726 Optymalizacja świadczeń społecznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Optymalizacja świadczeń społecznych - karty przedpłacone
                     
                  
               
                     
                        176
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie drugiego etapu oceny niepełnosprawności pomocy osobistej
                     
                  
               
                     
                        177
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Deinstytucjonalizacja małoletnich: ukończenie zawodowej opieki zastępczej dla osób niepełnosprawnych 
                     
                  
               
                     
                        178
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Samodzielne mieszkanie na rzecz deinstytucjonalizacji nastolatków 
                     
                  
               
                     
                        182
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16925_Cyfrowa transformacja systemu wsparcia społecznego
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie dostawy kart dla osób niepełnosprawnych przez instytucję zarządzającą
                     
                  
               
                     
                        184
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16685_Różnorodność
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkoleń dla kierowników szkoleń w zakresie świadomości różnorodności
                     
                  
               
                     
                        193
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16610_Promowanie przyspieszenia zwrotu podatku VAT
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        W pełni zautomatyzowane zwroty VAT - uruchomienie systemu informatycznego
                     
                  
               
                     
                        207
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - nowy system wynagradzania
                     
                  
               
                     
                        232
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - prawo pierwotne - Cywilna i karna
                     
                  
               
                     
                        233
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Budowa i renowacja budynków sądowych - ogłoszenie przetargów
                     
                  
               
                     
                        234
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Policja ds. Wymiaru Sprawiedliwości
                     
                  
               
                     
                        255
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty związane z e-65 - pierwsza faza budowy
                     
                  
               
                     
                        268
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16982_Reforma organizacyjna w sektorze kolejowym
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie reformy kolei
                     
                  
               
                     
                        279
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16486_Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia muzeum podwodnych antyków
                     
                  
               
                     
                        280
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Współczesna grecka marka i platforma kultury
                     
                  
               
                     
                        281
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16723_Budowanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (w perspektywie średnioterminowej)
                     
                  
               
                     
                        295
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rozwój turystyki: kontraktowanie portów turystycznych
                     
                  
               
                     
                        303
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - wybór kwalifikowalnych projektów
                     
                  
               
                     
                        305
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16592_Ułatwienia w handlu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Realizacja działań ułatwiających handel
                     
                  
               
                     
                        312
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielone zamówienia na projekty dotyczące nawadniania
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - cel dotyczący zwiększenia zdolności połowowej 2
                     
                  
               
                     
                        39
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16932_Olimpijskie Centrum Sportowe w Atenach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        OAKA - zakończenie prac 
                     
                  
               
                     
                        51
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) - pozwolenie na składowanie
                     
                  
               
                     
                        122
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16853 Dostarczanie centralnej infrastruktury i usług w zakresie chmury obliczeniowej)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie centralnej infrastruktury i usługi obliczeniowej w chmurze
                     
                  
               
                     
                        136
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie systemu nagród emerytalnych w atlasie
                     
                  
               
                     
                        155
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 150 000 000 - etap 2
                     
                  
               
                     
                        156
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Badania i rozwój - produkty farmaceutyczne
                     
                  
               
                     
                        168
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa - program cyfrowy w dziedzinie raka - podprojekt 2
                     
                  
               
                     
                        189
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16614_Internetowe kasy i POS (reforma)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Niezależny Urząd ds. Dochodów Publicznych: Internetowe kasy i punkt sprzedaży (POS) - wprowadzenie i połączenie 
                     
                  
               
                     
                        204
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16643_Ujednolicenie i uproszczenie przepisów podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wstępnego systemu kodyfikacji podatkowej i systemu informacji podatników
                     
                  
               
                     
                        216
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych - nowe przepisy
                     
                  
               
                     
                        258
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Udzielenie zamówienia na bezpieczeństwo ruchu drogowego - wszystkie zamówienia
                     
                  
               
                     
                        306
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16599_Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej iamp; Program szkoleń dla eksporterów
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Cyfryzacja sieci dyplomacji gospodarczej - realizacja wszystkich działań
                     
                  
               
                     
                        318
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16591_Ease of business
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Poprawa otoczenia biznesowego - ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.7.Siódmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        179
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16904_Niepełnosprawność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowe wdrożenie programu pomocy osobistej dla osób niepełnosprawnych.
                     
                  
               
                     
                        24
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #2
                     
                  
               
                     
                        52
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16924_ Elektromobilność
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Autobusy i taksówki - wymiana autobusów i taksówek na autobusy elektryczne
                     
                  
               
                     
                        69
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % prac przeciwpowodziowych
                     
                  
               
                     
                        70
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 60 % projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
               
                     
                        71
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie 50 % działań na rzecz oszczędzania wody i zaopatrzenia w wodę
                     
                  
               
                     
                        72
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie 50 % prac związanych ze ściekami
                     
                  
               
                     
                        80
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16283_Wdrożenie regionalnych centrów ochrony ludności (PEKEPL) za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie 13 budynków
                     
                  
               
                     
                        98
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16782_Wzajemne połączenia i interoperacyjność rejestrów, systemów i usług wymiany danych między krajowymi organizacjami publicznymi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podstawa prawna wzajemnych połączeń i interoperacyjności rejestrów
                     
                  
               
                     
                        108
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16779 Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu Rozwój interoperacyjności i usług sieciowych 
                     
                  
               
                     
                        109
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16810_CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu CRM dla sektora instytucji rządowych i samorządowych
                     
                  
               
                     
                        110
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16780_dalsza modernizacja punktów kompleksowej obsługi administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu One-Stop Shops
                     
                  
               
                     
                        111
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16965_Badania Klasyfikacji Danych Systemów Informacyjnych Sektora Publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie badań klasyfikacji danych projektu
                     
                  
               
                     
                        112
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16823_Strategia i polityka bezpieczeństwa cybernetycznego dla sektora publicznego & zaawansowane usługi bezpieczeństwa dla krajowej infrastruktury krytycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu strategii bezpieczeństwa cybernetycznego
                     
                  
               
                     
                        137
                     
                  
                  
                     
                        8 - 3.1. Wspieranie tworzenia miejsc pracy i uczestnictwa w rynku pracy - 16750_Cyfrowa transformacja systemów pracy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wejście w życie jednolitego systemu informatycznego Ariadne
                     
                  
               
                     
                        148
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16676_Cyfrowa transformacja edukacji
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie instalacji systemów interaktywnych
                     
                  
               
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16919_Ochrona dzieci
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie placówek opieki nad dziećmi 
                     
                  
               
                     
                        181
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16945_Stworzenie placówek opieki nad dziećmi w dużych przedsiębiorstwach
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Duże przedsiębiorstwa opieki nad dziećmi 
                     
                  
               
                     
                        185
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16763_Cyfrowa transformacja systemu wsparcia społecznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie cyfryzacji systemu azylowego w zakresie migracji
                     
                  
               
                     
                        186
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16922_Integracja społeczna
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie renowacji mieszkań socjalnych 
                     
                  
               
                     
                        235
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16733_Umiejętności i umiejętności cyfrowe sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości (pracownicy wymiaru sprawiedliwości)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenie - sędziowie i pracownicy biurowi
                     
                  
               
                     
                        236
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - postępy 
                     
                  
               
                     
                        241
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16580_Wdrożenie nowych jednolitych ram prawnych dotyczących niewypłacalności na potrzeby restrukturyzacji zadłużenia i 2. szansy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych, rynki kapitałowe, prewencyjna restrukturyzacja długu
                     
                  
               
                     
                        242
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16576_Nowe promowanie kredytów - ustanowienie centrum monitorowania ekspansji kredytowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.8. Ósmy wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        2
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wzajemne połączenia między wyspami - postępy prac
                     
                  
               
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16865_Restrukturyzacja i zwiększenie przychodów z rachunku CHP OZE
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rachunek OZE - cel dotyczący zwiększenia zdolności produkcyjnych 3 
                     
                  
               
                     
                        62
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - zakończenie podprojektu 2 (Mt Parnitha)
                     
                  
               
                     
                        113
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16738_ Centralny System Zarządzania Dokumentami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu centralnego systemu zarządzania dokumentami 
                     
                  
               
                     
                        114
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16742_Cyfrowa transformacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
                     
                  
               
                     
                        115
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16791_Cyfrowa transformacja greckiej Krajowej Organizacji Turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie cyfryzacji greckiej Krajowej Organizacji Turystyki 
                     
                  
               
                     
                        116
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16964_Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji (KED)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie Centrum Interoperacyjności Następnej Generacji
                     
                  
               
                     
                        117
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16785_rejestr turystyki e-MHTE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie cyfrowego rejestru turystyki 
                     
                  
               
                     
                        118
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16826_Cyfrowe programy podnoszenia umiejętności poborowych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Liczba przeszkolonych osób poborowych
                     
                  
               
                     
                        131
                     
                  
                  
                     
                        7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16706_Digital Transformacja MŚP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa MŚP - dostarczanie produktów i usług
                     
                  
               
                     
                        132
                     
                  
                  
                     
                         7 - 2.3. Cyfryzacja przedsiębiorstw - 16973_Ustanowienie cyfrowego ekosystemu biznesowego i wprowadzenie zachęt podatkowych na rzecz ułatwienia transformacji cyfrowej MŚP
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa MŚP - reforma legislacyjna w celu zachęcenia do stosowania technologii
                     
                  
               
                     
                        157
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16816_Reforms i przyspieszenie inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej - Ograniczenie zwrotu i racjonalizacja wydatków na opiekę zdrowotną
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zmniejszenie wycofania o 300 000 000 - etap 3
                     
                  
               
                     
                        163
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16756_ „Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej” (KETEKNY, ODIPY)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        System opieki zdrowotnej - sfinalizowanie greckiego Instytutu DRG KETEKNY i nowej Agencji ds. Zapewniania Jakości Opieki Zdrowotnej ODIPY (z wyłączeniem szkoleń)
                     
                  
               
                     
                        164
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16756_ „Reformy organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej” (KETEKNY, ODIPY)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie szkolenia w zakresie systemu opieki zdrowotnej - KETEKNY ODIPY
                     
                  
               
                     
                        169
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16753_Ustanowienie domowej opieki zdrowotnej iamp; Szpital w domu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Opieka domowa - otwieranie jednostek
                     
                  
               
                     
                        213
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16703_Zwalczanie nielegalnego handlu i ochrona własności intelektualnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zwalczanie nielegalnego handlu - system informatyczny i posterunki dowodzenia
                     
                  
               
                     
                        217
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16940_Modernizacja greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wszystkich podprojektów greckiego funduszu depozytowego i pożyczkowego
                     
                  
               
                     
                        256
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16628_ Autostrada w Grecji Środkowej E-65: Trikala - Egnatia
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty związane z e-65 - zakończenie
                     
                  
               
                     
                        261
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Postęp robót budowlanych BOAK
                     
                  
               
                     
                        269
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16833_Wdrożenie prac naprawczych w zakresie zgodności EASA
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac EASA 
                     
                  
               
                     
                        294
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16944_Główny plan modernizacji greckiej floty statków pasażerskich
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Plan generalny dotyczący greckiej żeglugi pasażerskiej
                     
                  
               
                     
                        296
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16921_Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji w turystyce (zakończenie)
                     
                  
               
                     
                        313
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16653_Cyfrowa transformacja sektora rolno-spożywczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu transformacji cyfrowej rolnictwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 067 EUR
                     
                  
               
            
               1.9.Dziewiąty wniosek o płatność (wsparcie bezzwrotne): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        3
                     
                  
                  
                     
                         1 - 1.1. Power up - 16870_Interwencje na rzecz elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych wysp i modernizacji sieci elektroenergetycznej
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Połączenia międzysystemowe między wyspami - zakończenie
                     
                  
               
                     
                        15
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16871_Działania na rzecz rewitalizacji najbardziej dotkniętych obszarów (terytorium w ramach sprawiedliwej transformacji)
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rekultywacja gruntów - zakończenie
                     
                  
               
                     
                        16
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Zasilanie - 16926_Wspieranie instalacji systemów magazynowania w celu zwiększenia penetracji OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Magazynowanie energii - zakończenie
                     
                  
               
                     
                        17
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16901_modernizacja sieci HEDNO mająca na celu zwiększenie odporności i ochronę środowiska
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 1
                     
                  
               
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16900_HEDNO - modernizacja sieci napowietrznej na obszarach leśnych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 2
                     
                  
               
                     
                        19
                     
                  
                  
                     
                        1 - 1.1. Power up - 16899_Zainstalowany wzrost mocy w podstacjach HV/MV Hellenic Electricity Distribution Network Network (HEDNO) dla nowego przyłączenia OZE
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        HEDNO - zakończenie 3
                     
                  
               
                     
                        25
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych dla gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym
                     
                  
               
                     
                        26
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16872_Renowacja energetyczna budynków mieszkalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja budynków mieszkalnych - renowacja budynków mieszkalnych #3
                     
                  
               
                     
                        29
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16879_Przygotowanie planów miejskich w ramach wdrażania reformy polityki miejskiej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie planowania urbanistycznego
                     
                  
               
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16894_Ustanowienie nowego specjalnego planowania przestrzennego dla OZE, przemysłu, turystyki i akwakultury
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie specjalnych ram przestrzennych
                     
                  
               
                     
                        31
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16891_Ustanowienie nowego planowania przestrzennego obszarów morskich
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przyjęcie strategii morskiej
                     
                  
               
                     
                        35
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16876_Poprawa energetyczna budynków sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna budynków publicznych - ukończone
                     
                  
               
                     
                        36
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16874_Energia i przedsiębiorczość
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Efektywność energetyczna sektora prywatnego - ukończone #2
                     
                  
               
                     
                        40
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16873_ - Interwencje na obszarach mieszkalnych i w zasobach budowlanych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje miejskie - zakończenie wszystkich prac
                     
                  
               
                     
                        41
                     
                  
                  
                     
                        2 - 1.2. Renowacja - 16875_Rozbudowa infrastruktury i renowacja budynków w byłym posiadłości królewskiej w Tatoi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Tatoi - zakończenie wszystkich prac
                     
                  
               
                     
                        53
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        CCS - wydane świadectwo eksploatacji 
                     
                  
               
                     
                        54
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Jednostki przemysłowe — 
                     
                  
               
                     
                        55
                     
                  
                  
                     
                        3 - 1.3. Doładowanie i uzupełnianie paliwa - 16831_Producent E Green
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Punkty ładowania pojazdów elektrycznych - ukończone instalacje
                     
                  
               
                     
                        63
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16849_Krajowy plan zalesiania i inwestycje flagowe Parnitha
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ponowne zalesianie - zakończenie podprojektu 1 (odtworzenie 16500 ha)
                     
                  
               
                     
                        64
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16851_Ochrona różnorodności biologicznej jako siła napędowa zrównoważonego wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Różnorodność biologiczna - Zakończenie
                     
                  
               
                     
                        73
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16846_Nowa infrastruktura - Infrastruktura oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie budowy infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych i osadów ściekowych
                     
                  
               
                     
                        74
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16850_Infrastruktura zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę i oszczędzania wody pitnej
                     
                  
               
                     
                        75
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16882 Projekty na rzecz łagodzenia skutków powodzi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów w zakresie łagodzenia powodzi
                     
                  
               
                     
                        76
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16898_ Projekty zaopatrzenia w wodę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów w zakresie zaopatrzenia w wodę
                     
                  
               
                     
                        81
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16910_system monitorowania i zarządzania
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie systemu monitorowania i zarządzania w zakresie ochrony ludności
                     
                  
               
                     
                        82
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16911_Środki powietrzne do zarządzania kryzysowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu środków powietrznych na potrzeby zarządzania kryzysowego
                     
                  
               
                     
                        83
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16912_Sprzęt do gaszenia pożarów lasów, zapobiegania im i reagowania na nie
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad sprzętem do walki z lasami
                     
                  
               
                     
                        84
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16909_Infrastruktura - Ustanowienie strategicznego krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie krajowego zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi
                     
                  
               
                     
                        89
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16962_Podmorskie kable światłowodowe
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Kable światłowodowe podmorskie”
                     
                  
               
                     
                        90
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Connect - 16818_Infrastruktura światłowodowa w budynkach
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Infrastruktura światłowodów w budynkach”
                     
                  
               
                     
                        91
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16834_5G korytarze - rozwój sieci 5G, które zapewniają zasięg wszystkich greckich autostrad wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „korytarz 5G” 
                     
                  
               
                     
                        92
                     
                  
                  
                     
                        5 - 2.1. Połączenie - 16855_Małe satelity
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu „Małe satelity” 
                     
                  
               
                     
                        95
                     
                  
                  
                     
                         6 - 2.2. Modernizacja - 16778_Cyfryzacja archiwów i powiązane usługi
                     
                  
                  
                     
                         Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Digitalizacja archiwów - pełne wdrożenie
                     
                  
               
                     
                        99
                     
                  
                  
                     
                         6 - 2.2. Modernizacja - 16929_W kierunku usług ukierunkowanych na „klient” administracji publicznej poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesów, usprawnienie systemów i zgodność z europejskimi strategiami i politykami
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie strategii zmniejszania obciążeń administracyjnych i krajowego planu uproszczenia procesu (etap końcowy)
                     
                  
               
                     
                        119
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16736_Nowy system zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie tworzenia nowego systemu zamówień publicznych 
                     
                  
               
                     
                        120
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16824_ERegistries
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu ERegistries 
                     
                  
               
                     
                        123
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16854_Inteligentne miasta
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Pełna realizacja projektów dotyczących inteligentnych miast
                     
                  
               
                     
                        124
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16928_Włączenie nowych technologii i tendencji w kierunku zaawansowanych usług administracji publicznej, zwiększenie wydajności i skuteczności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji, modernizacji i utrzymania systemów
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie prac nad nowymi technologiami dla administracji publicznej
                     
                  
               
                     
                        125
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16955_modernizacja infrastruktury i usług w chmurze obliczeniowej w ramach krajowych infrastruktur badawczych i technologicznych (GRNET)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie GRNET 
                     
                  
               
                     
                        126
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16287_Zwiększenie ciągłości działania sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie ciągłości działania sektora publicznego 
                     
                  
               
                     
                        127
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16956_rozbudowa Syzefksis II
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy Syzefksis II
                     
                  
               
                     
                        128
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16827_Strategia zarządzania danymi i polityka dla sektora publicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie strategii zarządzania danymi
                     
                  
               
                     
                        129
                     
                  
                  
                     
                        6 - 2.2. Modernizacja - 16842_Centralny BI - Analiza danych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie centralnego BI
                     
                  
               
                     
                        140
                     
                  
                  
                     
                         9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16913_A Nowa strategia na rzecz umiejętności przez całe życie: Modernizacja i modernizacja greckiego systemu poprawy umiejętności i przekwalifikowania
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                         Programy szkoleniowe walidacja etapowego procesu uczenia się przez całe życie
                     
                  
               
                     
                        145
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16794_Wzmacnianie systemu przygotowania zawodowego 
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Szkolenia kończące cyfryzację e-uczenia się i kończące renowacje energooszczędne
                     
                  
               
                     
                        146
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16792_Umiejętności, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej dzięki zreformowanemu modelowi szkolenia (reforma kształcenia i szkolenia zawodowego)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie systemu kontroli jakości kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
               
                     
                        149
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16933_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET): Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla ośrodków laboratoryjnych IEK, EPAL, klasy przyuczania do zawodu pomaturalnego i szkół zawodowych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja laboratoriów kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
               
                     
                        150
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie wizytujących profesorów 
                     
                  
               
                     
                        151
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16289_strategia na rzecz doskonałości na uniwersytetach i wampach; innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Ufaj, że ukończysz gwiazdy 
                     
                  
               
                     
                        152
                     
                  
                  
                     
                        9 - 3.2. Edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz umiejętności - 16934_Usprawnianie kształcenia i szkolenia zawodowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja systemu kształcenia i szkolenia zawodowego IEK, model EPAL - Cyfryzacja EOPPEP - ukończenie profili zawodowych
                     
                  
               
                     
                        165
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16783_Wdrożenie krajowego programu profilaktyki zdrowia publicznego „Spiros Doxiadis” (NPP)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Krajowy publiczny program profilaktyki zdrowotnej Spiros „Doxiadis” - wszystkie ukończone projekty
                     
                  
               
                     
                        166
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16755_Zielone inwestycje - reforma systemu podstawowej opieki zdrowotnej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        PHC - pełne remonty ośrodków zdrowia
                     
                  
               
                     
                        170
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16795_NHS renowacja szpitala i modernizacja infrastruktury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie modernizacji infrastruktury NHS
                     
                  
               
                     
                        171
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16757_Utworzenie centrum radioterapii w Sotiria Thoracic
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ośrodek radioterapii Sotiria
                     
                  
               
                     
                        172
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16793_Projekt dotyczący budowy budynku przeznaczonego do Laboratoriów Terapii Komórkowej i Genowej i Kliniki Hematologicznej w szpitalu ogólnym w Salonikach „Papanikolaou”
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie szpitala w Papanikolau
                     
                  
               
                     
                        173
                     
                  
                  
                     
                        10 - 3.3. Poprawa odporności, dostępności i stabilności opieki zdrowotnej - 16752_Cyfrowa transformacja zdrowia (białe zdrowie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Transformacja cyfrowa - zakończono wszystkie podprojekty
                     
                  
               
                     
                        183
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16922_Integracja społeczna
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Integracja społeczna odbiorcy GMI bezdomni 
                     
                  
               
                     
                        187
                     
                  
                  
                     
                        11 - 3.4. Zwiększenie dostępu do skutecznej polityki społecznej sprzyjającej włączeniu społecznemu - 16688: Wspieranie integracji uchodźców na rynku pracy 
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Integracja na rynku pracy uchodźców
                     
                  
               
                     
                        194
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16611_Cyfrowe przekształcenie kontroli podatkowych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej kontroli podatkowych
                     
                  
               
                     
                        195
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończenie elementów pierwszej fazy zintegrowanego  środowiska informatycznego w zakresie podatków i audytu dla Niezależnego Urzędu ds. Dochodów Publicznych w ramach transformacji cyfrowej 
                     
                  
               
                     
                        196
                     
                  
                  
                     
                        12 - 4.1. Uczynienie podatków bardziej sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu oraz usprawnienie administracji podatkowej i poboru podatków - 16291_Transformacja cyfrowa administracji podatkowej i celnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie systemu nadzoru pojazdów użytkowych i kontenerów
                     
                  
               
                     
                        208
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16972_Reforma administracji publicznej
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Administracja publiczna - ukończenie szkolenia dla urzędników służby cywilnej
                     
                  
               
                     
                        218
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wdrożenie krajowej strategii w zakresie zamówień publicznych na lata 2021-2025
                     
                  
               
                     
                        219
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16974_Reforma rachunkowości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Reforma rachunkowości:
                     
                  
               
                     
                        220
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16705_Cyfrowa transformacja zarządzania budżetem i nadzoru budżetowego w zakresie zarządzania i fakturowania elektronicznego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Planowanie zasobów przedsiębiorstwa rządowego (GOV-ERP)
                     
                  
               
                     
                        221
                     
                  
                  
                     
                        13 - 4.2. Modernizacja administracji publicznej, w tym poprzez przyspieszenie realizacji inwestycji publicznych, poprawę ram zamówień publicznych, środki budowania zdolności i zwalczanie korupcji - 16711_Profesjonalizacja dziedziny zamówień publicznych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie programów podnoszenia/przekwalifikowywania w dziedzinie zamówień publicznych
                     
                  
               
                     
                        237
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16292_Nowe budynki sądowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Roboty budowlane i remontowe - e-tożsamość - zakończenie 
                     
                  
               
                     
                        238
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16575 Przyspieszenie wymiaru sprawiedliwości
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Przegląd mapy sądowej - pełne wdrożenie
                     
                  
               
                     
                        239
                     
                  
                  
                     
                        14 - 4.3. Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości - 16727_Digital Transformacja wymiaru sprawiedliwości (e-sprawiedliwość)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Prowadzenie rejestrów i modernizacja systemów informatycznych
                     
                  
               
                     
                        243
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16581_Wzmocniony nadzór nad rynkiem kapitałowym i wiarygodność
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Rynki kapitałowe, nadzór, cyfryzacja procesów nadzorczych, unia rynków kapitałowych
                     
                  
               
                     
                        244
                     
                  
                  
                     
                        15 - 4.4. Wzmocnienie sektora finansowego i rynków kapitałowych - 16957_Wzmacnianie zdolności systemu finansowego do przezwyciężania dotychczasowych wyzwań i finansowania gospodarki realnej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kredytów zagrożonych, sprzedaży kredytów zagrożonych, stabilności finansowej, publicznego biura ds. kredytów, wypłacalności,
                     
                  
               
                     
                        249
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16624_Stworzenie - Rozbudowa - modernizacja infrastruktury ośrodków badawczych nadzorowanych przez Sekretariat Generalny ds. Badań Naukowych i Innowacji (GSRI)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektów centrów badawczych
                     
                  
               
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16618_ Podstawa i pamięć; Stosowane badania naukowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu Basic & Stosowane projekty badawcze
                     
                  
               
                     
                        251
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16654_TH 2 ORAX: Holistyczny i hybrydowy, autonomiczny odporny system wzorcowy eXemplary Trellis
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu TH²ORAX
                     
                  
               
                     
                        252
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16971_Badania naukowe - Tworzenie - innowacje
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie badań - Utwórz - Projekty innowacyjne
                     
                  
               
                     
                        253
                     
                  
                  
                     
                        16 - 4.5. Promowanie badań naukowych i innowacji - 16621_Wadliwość greckiego ekosystemu badań naukowych i innowacji
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie ekspansji projektów w dziedzinie ochrony środowiska i badań naukowych i innowacji
                     
                  
               
                     
                        262
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16630_Cretan North Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu BOAK
                     
                  
               
                     
                        270
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16954 Interwencje na rzecz modernizacji i przebudowy systemu i infrastruktury greckiej sieci kolejowej 
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończona modernizacja sieci kolejowej
                     
                  
               
                     
                        271
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16892_modernizacja kolei podmiejskiej w zachodniej Attyce
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie budowy linii kolejowej West Attica
                     
                  
               
                     
                        272
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16949_inteligentne mosty
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu inteligentnych mostów
                     
                  
               
                     
                        273
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16950_Elektroniczne opłaty
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu opłat elektronicznych
                     
                  
               
                     
                        274
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16959_Transformacja cyfrowa greckiej Organizacji Kolejowej
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji cyfrowej projektu OSE
                     
                  
               
                     
                        275
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16960_Inteligentna infrastruktura ukierunkowana na środowisko i kulturę
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu w zakresie inteligentnej infrastruktury
                     
                  
               
                     
                        276
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16937_Cyfrowy zintegrowany system zarządzania programem na potrzeby zarządzania pracami technicznymi i aktywami strukturalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Transportu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie misji PMIS dla Ministerstwa Infrastruktury
                     
                  
               
                     
                        277
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16786_Uproszczenie procedur Ministerstwa Infrastruktury i Miejscu Pracy; Transport
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uproszczenie procedur dla Ministerstwa Transportu
                     
                  
               
                     
                        282
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16970_Autostrady na rzecz przyrody i kultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Autostrady dla przyrody i kultury
                     
                  
               
                     
                        283
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16293_Kultura jako siła napędowa wzrostu gospodarczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Kultura jako siła napędowa wzrostu
                     
                  
               
                     
                        284
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16536_Uposażenie infrastruktury, modernizacja sprzętu i poprawa jakości usług świadczonych przez HOCRED Stores - były magazyn ARF (na miejscu i elektronicznie)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Modernizacja greckiej Organizacji ds. Rozwoju Zasobów Kulturowych (HOCRED) 
                     
                  
               
                     
                        285
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16725_Usprawnianie szkolnictwa wyższego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego
                     
                  
               
                     
                        286
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16723_Budowanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Rozwijanie umiejętności osób zawodowo związanych z twórczością i kulturą (zakończenie)
                     
                  
               
                     
                        287
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16486_Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Muzeum podwodnych antyków
                     
                  
               
                     
                        288
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16485_Róg kulturalny w emblematycznych obiektach archeologicznych i zabytkach
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Szlaki kulturowe na emblematycznych obiektach archeologicznych
                     
                  
               
                     
                        289
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16735_wykorzystanie „sztuki recepty”, promowanie spójności społecznej i wykorzystanie srebrnej gospodarki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Wykorzystanie „sztuki na receptę”,
                     
                  
               
                     
                        290
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16433_Ochrona zabytków kultury i obiektów archeologicznych przed zmianą klimatu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy 
                     
                  
                  
                     
                        Ochrona zabytków kulturowych przed zmianą klimatu
                     
                  
               
                     
                        291
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16435_Restoration - Ochrona - Wzmocnienie zabytków Akropolu
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Renowacja - ochrona - Wzmocnienie Akropolu
                     
                  
               
                     
                        297
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16931_Rozwój turystyki
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu rozwoju turystyki
                     
                  
               
                     
                        298
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16975_Interwencje na rzecz modernizacji portów regionalnych
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Interwencje modernizacyjne dla portów regionalnych
                     
                  
               
                     
                        307
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16634_Nowe parki przemysłowe
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Parki przemysłowe - realizacja inwestycji
                     
                  
               
                     
                        308
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16593_Zmiana ram prawnych w zakresie przyciągania inwestycji strategicznych
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje strategiczne - realizacja inwestycji
                     
                  
               
                     
                        309
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16721_Przyspieszenie inteligentnego przemysłu wytwórczego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Produkcja, sektor - realizacja inwestycji
                     
                  
               
                     
                        314
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16626_Transformacja gospodarcza w sektorze rolnym
                     
                  
                  
                     
                         Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie transformacji gospodarczej rolnictwa
                     
                  
               
                     
                        315
                     
                  
                  
                     
                        17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16584_Propozycje działań w sektorze akwakultury
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Ukończono akwakulturę
                     
                  
               
                     
                        316
                     
                  
                  
                     
                        4 - 1.4. Zrównoważone wykorzystanie zasobów, odporność na zmianę klimatu i ochrona środowiska - 16285_Inwestycje w krajową sieć nawadniania za pośrednictwem programów PPP
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie nawadniania
                     
                  
               
                     
                        319
                     
                  
                  
                     
                        18 - 4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16543_Działania na rzecz uproszczenia otoczenia biznesu oraz jego poprawy pod względem jakości i bezpieczeństwa
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Poprawa otoczenia biznesowego - uproszczenie udzielania licencji i nadzór rynku
                     
                  
               
                     
                        259
                     
                  
                  
                     
                         17 - 4.6. Modernizacja i poprawa odporności kluczowych sektorów gospodarki - 16631_Modernizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Zakończenie projektu bezpieczeństwa drogowego
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        1 974 438 066 EUR
                     
                  
               
            
            
               2.Pożyczka 
            
            
            
               Transze, o których mowa w art. 3 ust. 2, mają następującą strukturę:
            
            
            
               2.1. Pierwszy wniosek o płatność (wsparcie pożyczki): 
            
         
         
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        320
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowy operacyjne z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
                     
                  
               
                     
                        321
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Uruchomienie połączenia z bankami komercyjnymi
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 487 EUR
                     
                  
               
            
               2.2. Drugi wniosek o płatność (wsparcie pożyczki): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        322
                     
                  
                  
                     
                         4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa w sprawie platformy kapitałowej
                     
                  
               
                     
                        323
                     
                  
                  
                     
                         4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy
                     
                  
                  
                     
                        Umowa o wkładzie finansowym InvestEU
                     
                  
               
                     
                        324
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        586,4 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 487 EUR
                     
                  
               
            
               2.3. Trzeci wniosek o płatność (wsparcie pożyczki): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        325
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        3518,4 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 487 EUR
                     
                  
               
            
               2.4. Czwarty wniosek o płatność (wsparcie w formie pożyczki): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        326
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        5864 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 487 EUR
                     
                  
               
            
               2.5. Piąty wniosek o płatność (wsparcie w formie pożyczki): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        327
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        9382,4 mln EUR środków instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 487 EUR
                     
                  
               
            
               2.6. Szósty wniosek o płatność (wsparcie w formie pożyczki): 
            
            
                     
                        Numer porządkowy
                     
                  
                  
                     
                        Powiązane działanie (reforma lub inwestycja)
                     
                  
                  
                     
                        Kamień milowy / wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Nazwa
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        328
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        11728 mln EUR funduszy instytucji finansowych podpisanych z beneficjentami końcowymi
                     
                  
               
                     
                        329
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Inwestycje w wysokości 100 % wsparcia kapitałowego 
                     
                  
               
                     
                        330
                     
                  
                  
                     
                        4.7. Poprawa konkurencyjności oraz promowanie prywatnych inwestycji i eksportu - 16980_RRP Instrument pożyczkowy
                     
                  
                  
                     
                        Wartość docelowa
                     
                  
                  
                     
                        Zatwierdzanie operacji w ramach InvestEU
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Kwota transzy
                     
                  
                  
                     
                        2 121 256 485 EUR
                     
                  
               
               
            
               SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA 
            
            
               1.Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności
            
            
               Monitorowanie i realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności Grecji są prowadzone zgodnie z następującymi ustaleniami: 
            
         
         
            
               Głównym organem odpowiedzialnym za koordynację wdrażania i monitorowania planu odbudowy i zwiększania odporności będzie Agencja Koordynacyjna Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, niezależna specjalna służba publiczna Ministerstwa Finansów ustanowiona na mocy ustawy nr 4738/2020. Agencja Koordynacyjna ds. Instrumentu Odporności na Odzyskiwanie jest również organem odpowiedzialnym za weryfikację, czy ustalone cele pośrednie i końcowe planu odbudowy i zwiększania odporności zostały zakończone, a także pełni rolę (jednolitej) współpracy między Komisją Europejską a władzami greckimi. W szczególności jej zadania obejmują aktywne monitorowanie postępów w realizacji projektów na podstawie uzgodnionych celów pośrednich i końcowych oraz przedkładanie Komisji Europejskiej wniosków o płatność po weryfikacji ich realizacji. Do tych ostatnich dołącza się deklarację zarządczą, w której stwierdza się, że środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a także streszczenie przeprowadzonych audytów, w tym stwierdzonych niedociągnięć i wszelkich podjętych działań naprawczych.
            
            
               Ogólna odpowiedzialność za wdrożenie każdego konkretnego środka wchodzi w zakres kompetencji właściwego ministerstwa, którego służby będą wspierać monitorowanie postępów w realizacji projektów i utrzymywać ścisłą współpracę z Agencją Koordynacyjną Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
            
            
               Wszystkie środki przewidziane w planie są wdrażane przez organy krajowe („organy wdrażające”) wyznaczone przez właściwe ministerstwo i są odpowiedzialne za osiągnięcie uzgodnionych celów pośrednich i końcowych, a także za przekazywanie wszelkich danych i dokumentacji Agencji Koordynacyjnej ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem systemu informacji zarządczej, który zostanie ustanowiony. 
            
            
               Ponadto Komitet Audytu Finansowego (EDEL, który jest częścią Sekretariatu Generalnego ds. Polityki Skarbowej (generalnego urzędu rachunkowego państwa) Ministerstwa Finansów, czuwa nad przestrzeganiem zasad należytego zarządzania finansami.
            
            
            
               2.Ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych
            
            
               Aby zapewnić Komisji pełen dostęp do istotnych danych bazowych, Grecja powinna zapewnić następujące elementy:
            
            
               Agencja Koordynacyjna ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, jako centralny organ koordynujący grecki plan odbudowy i zwiększania odporności, odpowiada za ogólną koordynację i monitorowanie planu. W szczególności działa jako organ koordynujący w zakresie monitorowania postępów w realizacji celów pośrednich i końcowych, monitorowania oraz, w stosownych przypadkach, realizacji działań w zakresie kontroli i audytu, a także zapewniania sprawozdawczości i składania wniosków o płatności. Koordynuje sprawozdawczość dotyczącą celów pośrednich i końcowych, odpowiednich wskaźników, a także jakościowych informacji finansowych i innych danych, np. dotyczących ostatecznych odbiorców. Kodowanie danych odbywa się we wszystkich organach wdrażających, które są zobowiązane do przekazywania wymaganych danych Agencji Koordynacyjnej Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności za pośrednictwem systemu informacji zarządczej.
            
            
               Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po zakończeniu odpowiednich uzgodnionych celów pośrednich i końcowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego załącznika Grecja przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o wypłatę wkładu finansowego i, w stosownych przypadkach, pożyczki. Grecja zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych, które uzasadniają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i audytu i kontroli. 
            
            
         
         
            
                  
                     (1)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (2)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (3)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (4)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (5)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (6)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (7)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (8)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (9)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (10)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (11)
                  
                  
                      Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; ; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (12)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (13)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (14)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (15)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (16)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (17)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (18)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (19)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (20)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (21)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (22)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (23)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (24)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (25)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (26)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (27)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (28)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (29)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (30)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (31)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (32)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (33)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (34)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (35)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (36)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (37)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (38)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (39)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (40)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
               
               
                  
                     (41)
                   Z wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, jak również powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01).
               
               
                  
                     (42)
                   W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jest to możliwe. Poziomy odniesienia ustanowione dla przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447.
               
               
                  
                     (43)
                  
                  
                     Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących obiektów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwania materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji obiektów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.
                  
               
               
                  
                     (44)
                   Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu.