CELEX: 51991PC0151
Language: da
Date: 1991-07-31
Title: FORSLAG TIL RAADETS AFGOERELSE OM VEDTAGELSE AF ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KONTRAKTER VEDROERENDE BYGGE- OG ANLAEGSARBEJDER, LEVERANCER OG TJENESTEYDELSER, DER FINANSIERES AF DEN EUROPAEISKE UDVIKLINGSFOND ( EUF ) I DE ASSOCIEREDE OVERSOEISKE LANDE OG TERRITORIER, SAMT AF PROCEDUREREGLER FOR MAEGLING OG VOLDGIFT I FORBINDELSE MED SAADANNE KONTAKTER

[I SS IONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
                                    K0M(91) 151 ende I i g udg.
                                    Bruxelles, den 31. juli 1991
                             Forslag ti I
                          RÅDETS AFGØRELSE
             om vedtagelse af almindelige bestemmelser
       og almindelige betingelser for kontrakter vedrørende
    bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser,
     der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i
      de associerede Oversøiske Lande og Territorier, samt af
    procedureregler for mægling og voldgift i forbindelse med
                          sådanne kontakter
                     (forelagt af Kommissionen)
 ---pagebreak---  ---pagebreak---                                          - 2
                     MEDDELELSE TIL RÅDET FRA K O M I S S I O N E N
       Komni ssionens    udkast     til   en   Radsafgørelse       om  vedtagelse    af
       almindelige besterrmelser og almindelige betingelser for kontrakter
       vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser,
       der   finansieres     af Den     Europæiske    Udviklingsfond      (EUF)   i de
       associerede Oversøiske Lande og Territorier, samt af procedureregler
       for mægling og voldgift i forbindelse med sådanne kontrakter.
Artikel 211 til 213 i udkast til en Rådsafgøreise om associeringen af
Oversøiske Lande      og Territorier       (OLT) med Det Europæiske         Økonomiske
Fællesskab    (KOM (90) 3 8 7 ) , som omhandler       reglerne om konkurrence og
præference, foreskriver, at Korrmi s s i onen skal forelægge et udkast til
almindelige     besterrmelser    og    almindelige    betingelser     for    kontrakter
vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, der
finansieres af EUF i OLT, samt til procedureregler for mægling og voldgift
 i forbindelse med sådanne kontrakter.
De almindelige bes termielser og betingelser samt procedurereglerne har til
formal at sikre en ensartethed på dette område ved tildeling og udførelse
af kontrakter finansieret af EUF.
 I henhold til artikel 305 til 307 af den fjerde AVS/EØF-konvent ion vedtog
AVS/EØF-Ministerrådet       i   1990    besterrmelser   og   betingelser      for  EUF-
 finansierede kontrakter i AVS-staterne. Det foreliggende udkast er baseret
 på   de   sarrme   almindelige      bestenmelser,    almindelige     betingelser    og
 procedureregler, som vil gælde for AVS-staterne.                I betragtning af de
 særlige forhold, s ma gør sig gældende i OLT i forhold til AVS-staterne, har
 det imidlertid været nødvendigt at foretage visse ændringer og tilføjelser
 til teksten. Detaljerne        af disse ændringer        fremgår af den vedlagte
 'Forklarende Note'.
 ---pagebreak---                                       - 3 -
                                    Forslag ti i
                                 RÅDETS AFGØRELSE
                    om vedtagelse af almindelige bestemmelser
              og almindelige betingelser for kontrakter vedrørende
            bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser,
            der finansieres af Den Europaiske Udviklingsfond (EUF) i
            de associerede Oversøiske Lande og Territorier, samt af
           procedureregler for mægling og voldgift i forbindelse med
                               sådanne kontrakter.
 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -
 under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaiske Økonomiske
 Fællesskab, særlig artikel 136,
under henvisning til Rådets afgørelse af            1991 om associeringen af de
Oversøiske Lande og Territorier med EØF, særlig artikel 211, 212 og 213,
under henvisning til forslag til Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
Det er nødvendigt, at der vedtages almindelige bestemmelser og almindelige
betingelser for kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer og
tjenesteydelser,   som   finansieres   med   de  midler  under  Den  Europæiske
Udviklingsfond (EUF), som Kommissionen forvalter;
det er nødvendigt    at fastsætte procedureregler for mægling og voldgift i
forbindelse    med   kontrakter,   som    finansieres   under  Den   Europæiske
Udviklingsfond;
med vedtagelsen af denne afgørelse har Rådet taget i betragtning, at der er
vedtaget  lignende afgørelser, hvad angår finansiering med midler fra EUF i
AVS-staterne -
 ---pagebreak---                                         - 4 -
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
                                       Artikel   1                               *j^|  ;j-^-.
De  i bilag   i anførte    almindelige     bestemmelser   for    kontrakter   vedrørende
bygge- og anlægsarbejder,     leverancer o§ tjenesteydelser, der finansieres af
Den Europæiske Udviklingsfond       (EUF)    i de Oversøiske    Lande og Territorier,
finder anvendeftP^â''UdaftMfllfrse^g^ftlfJsélni «* koji*F«|^r*ftfM^
med fondens midler.
Med forbehold af artikel     212, litra b ) , i Rådets afgøi*lse*;a^4Rii. 1 9 d ^ e ^ ^:-v
udførelse af kontrakter, som finansieres med fondens midler, omfattet af:
      de   almindelige    betingelser      for   bygge-   og    anlægskontrakter,     der
      finansieres af EUF, Jf. bilag II;
      de almindelige betingelser for leverancekontrakter, der finansieres af
      EUF, Jf. bilag III;
      de  almindelige    betingelser     for   kontrakter    om   tJenesetydeiser,    der
      finansieres af EUF, jf. bilag IV.
                                     i
Tvister  i   forbindelse   med   en    fondsfi nans leret  kontrakt,     der  ifølge   de
almindelige og særlige betingelser         vedrørende kontrakten skal bilægges ved
mægling  eller   voldgift,   bilægges     efter   procedurereglerne     for  mægling   og
voldgift i forbindelse med kontrakter, der finansieres af EUF, Jf. bilag V.
 ---pagebreak---                                   - 5 -
                                  Artikel 2
Denne afgørelee finder anvendelse på alle offentlige kontrakter finansieret
af EUF 1 de associerede Oversøiske Land» og Territorier, som indøi« fra den
1. Juni 1991.
                                  Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres r Dø Europæiske Fællesskabers Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den
                                                      På Rådets vegne
                                                          Formand
 ---pagebreak---            - 6-
         UDKAST
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
ALMINDELIGE BETINGELSER
   OG PROCEDUREREGLER
      FOR VOLDGIFT
       GÆLDENDE I
           OLT
 ---pagebreak---                                       - 7 -
                                 FOKKLARENDE NOTE
Angflende:     Almindelige     bestormelser,    almindelige   betingelser   samt
               procedurereglerne for voldgift gældende i OLT
1.     De almindelige bestormelser, almindelige betingelser samt procedu-
       rereglerne for voldgift - i det følgende samlet kaldet GOC - består
       af fem dokumenter:
               almindelige bestormelser for kontrakter vedrørende bygge- og
               anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, der finansie-
               res af EUF,
               almindelige betingelser for bygge- og anlægskontrakter,
               almindelige betingelser for leverancekontrakter,
               almindelige    betingelser  for kontrakter   om  tjenesteydelser,
               s amt
               procedureregler    for mægling   og voldgift   i forbindelse med
               kontrakter.
2.    Dokumenterne er baseret pa de GOC, som allerede er vedtaget for AVS-
       staterne. Det har imidlertid været nødvendigt at foretage visse æn-
       dringer og tilføjelser i teksten for at tage højde for udkastet til
      Rldsafgøreise (KCM (90) 387) samt for de særlige forhold, som gælder
       for AVS-staterne, og som ikke vedrører OLT.
3.     I forhold til GOC gældende for AVS-staterne er der foretaget følgende
      ændringer og tilføjelser i GOC gældende for OLT:
      Almindelige bestormelser
      Hvor det har været hesigtsmæssigt, er "AVS-staterne** erstattet med
       enten "CLT" eller **lande eller territorier**.
      Artikel 1:       Henvisning til 7ende EUF er faldet bort.
      Artikel 3.1:     Der er blevet tilføjet en definition af henholdsvis
                        "OLT** og "Rtdsafgørelse**.
                       Definitionen af "Selskaber eller virksomheder** er
                       ændret i overensstemneise med udkastet til Ridsafgø-
                       relse.
      Artikel 4.1:     Leverancers oprindelse er ændret i overensst emne Ise
                       med udkastet til R&dsafgøreise.
 ---pagebreak---                              - 8 -
Artikel 5, litra b ) : Æidret for at sikre offentliggørelse i BØF
                og det pågældende OLT samt pS anden passende måde i
                regionen.
Artikel 7.5 og 7.9: "AVS-stat" er blevet erstattet med "den kontra-
                herende myndighed".
Artikel 7.11:   "den nationale anvisningsberettigede"     er  erstattet
                med "den OLT anvisningberettigede".
Artikel 22.1:    "midlertidige sanmenslutninger"    er  erstattet   med
                 "joint ventures".
Artikel 22.2:   Æidret i overensst emneise med udkastet til R&dsafgø-
                 relse.
Artikel 24.4 og 24.S: Indholdet er omredigeret, men ordremodtageren
                bevarer sin ret til at modtage betaling i frarmed
                valuta til en fast omregningskurs.
Artikel 26.1:   Minimum for sikkerhedsstillelsen er faldet bort.
Artikel 33.3:    "og i konventionen" er faldet bort.
Artikel 36.2:   De sidste to afsnit af litra b) er faldet bort, idet
                 deres substans allerede indgår i det foranstående.
Artikel 41.2:    Er faldet bort i betragtning af ændringen i Artikel
                 1.
Almindelige betingelser for kontrakter vedrørende bygge- og anlægs-
 arbejder
Artikel 1.1:    Der er blevet tilføjet en definition af henholdsvis
                 "OLT* og "RSdsafgørelse".
                Definitionerne af "AVS-stater" og "Konventionen" er
                 faldet bort.
                 "AVS-stat" er erstattet med "OLT".
Artikel 68.5:    "Konventionen"   er blevet  erstattet med   "R&dsafgø-
                 reise".
Almindelige betingelser for leverancekontrakter
De sanme ændringer som for kontrakter for bygge- og anlægsarbejder.
 ---pagebreak---                              - 9 -
Almindelige betingelser for kontrakter for tjenesetcydelser
rie sanme ændringer som for kontrakter for bygge- og anlægsarbejder.
Procedureregler for mægling og voldgift i forbindelse med kontrakter
Hvor det har været hesigtsmessigt, er "AVS-staterne" blevet erstattet
med "OLT".
Artikel 2:       Definitionerne   af "AVS-stat",    "Konventionen"  og
                 "Ministerrådet" er faldet bort.
                 Definitioner af "OLT* samt "R&dsafgøreise" er blevet
                 tilføjet.
Artikel 5.3:     Status for statsborgerskab er blevet ændret.
Artikel 6:       Status for statsborgerskab er blevet ændret.
Artikel 34.1:    Status for statsborgerskab er blevet ændret.
Artikel 34.2:    Henvisning til "generalsekretæren    for AVS-General-
                 sekretariatet" er faldet bort.
 ---pagebreak---            - 10 -         Bilag I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
FOR KONTRAKTER VEDRØRENDE
BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER,
       LEVERANCER OG
   TJENESTEYDELSER, DER
    FINANSIERES AF DEN
EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
            I OLT
 ---pagebreak---                                           - 11 -
                                  INDHOLDSFORTEGNELSE
                                       INDLEDNING
                                                              Side
Artikel    1 - Betingelser                                     13
Artikel    2 - National lovgivning                             14
                               DEFINITIONER OG PRINCIPPER
Artikel    3 - Definitioner                                    14
Artikel    4 - Deltagelse i kontrakter                         17
Artikel    5 - Deltagelse på lige vilkår                       19
Årti kel   6 - Undtagel ser                                     20
Årti kel   7 - Konkurrence                                      20
Artikel    8 - Projekteringskonkurrence                        23
Art i kel   9 - Præference                                       24
Årti kel  10 - Kontrakttyper                                    24
Artikel   11 - Tekniske specifikationer og normer              25
Artikel   12 - Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser       26
                                         UDBUD
Årti kel 13 - Udbudsbekendtgørelse                             26
Artikel 14 - Forudgående udvælgelse af tilbudsgivere           28
Artikel 15 - Underhåndsaftaler                                 29
                                    UDBUDSMATERIALE
Artikel 16 - Udbudsmaterialets indhold                         29
Artikel 17 - Præcisering af udbudsoplysningerne                31
Artikel 18 - Ændringer i udbudsmaterialet                      31
                            INSTRUKTIONER TIL TILBUDSGIVERE
Årti kel  19  - Sprog                                          32
Artikel   20 -  Tilbuddets indhold                             32
Artikel   21 -  Entrepriser                                    33
Årti kel  22  - Samarbejde med tredjemand                      34
Artikel   23 -  Tilbudsgivernes uafhængighed                   35
Artikel   24 -  Prisfastfastsættelse i forbindelse med tilbud  35
Artikel   25 -  Gyldighedsperiode                              35
Artikel   26 -  Tilbudsgaranti                                 37
 ---pagebreak---                                    - 12 -
Artikel 27 - Tilbud på alternativ udførelse                    58
Artikel 28 - Besøg forud for afgivelse af tilbud               39
Artikel 29 - Underskrift af tilbud                             39
                                INDGIVELSE AF TILBUD
Årti kel 30 - Tidsfri st                                       40
Artikel 31 - Forsegling og mærkning af kuverter                41
Artikel 32 - Tilbagekaldelser og ændringer                     41
                                GENNEMGANG AF TILBUD
Artikel 33 - Åbning af tilbud                                  42
Artikel 34 - Vurdering af tilbud                               43
Artikel 35 - Annullering af udbudsproceduren                   45
                              TILDELING AF KONTRAKTEN
Artikel  36 - Udvælgelse                                       46
Artikel  37 - Meddelelse om tildeling                          47
Årti kel 38 - Udarbejdelse af kontraktdokumentet               48
Artikel  39 - Underskrivelse af. kontrakten                    48
Artikel  40 - Garanti for gennemførelse af kontrakten          49
                     ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER »
Artikel 41 - Almindelige og afsluttende bestemmelser           49
 ---pagebreak---                                       - 13 -
                                    INDLEDNING
                                    ARTIKEL 1
                                   Betingelser
1.1 For tildeling af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer
    og tjenesteydelser, der finansieres af den Europæiske Udviklings-
    fond (EUF), gælder disse almindelige bestemmelser.
1.2 For udførelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer
    og tjenesteydelser, der finansieres af den Europæiske Udviklings-
    fond (EUF), gælder:
    a) de almindelige betingelser vedrørende kontrakter, der finansieres af EUF,
       eller
    b) i tilfælde af samfinansierede projekter og programmer eller ved undta-
       gelse i forbindelse med tredjemands udførelse af kontrakter eller ved
       hasteprocedure og i andre relevante tilfælde, andre almindelige betin-
       gelser, som landet eller territoriet og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
       (EØF) måtte blive enige om, dvs.:
        i) de almindelige lovfæstede betingelser i det pågældende land eller
           terri torie eller dets gældende praksis vedrørende internationale kon-
           takter, eller
       ii) alle andre almindelige internationale betingelser vedrørende kon-
           trakter, samt
    c) de særlige betingelser.
1.3 Disse almindelige bestemmelser omfatter principper og betingelser for delta-
    gelse i kontrakter, instruktioner til tilbudsgiverne samt principper og
    betingelser for tildeling af kontrakter.
1.4 De almindelige betingelser, der gælder for en bestemt kontraktkategori,
    omfatter kontraktbestemmelser af administrativ, finansiel, juridisk og
    teknisk art vedrørende udførelsen af kontrakter.
1.5 De særlige betingelser, der gælder for den enkelte kontrakt, omfatter:
    a) ændringer til de almindelige betingelser;
    b) særlige kontraktbestemmelser;
    c) tekniske specifikationer; og
    d) andre spørgsmål vedrørende kontrakten.
 ---pagebreak---                                         14 -
                                    ARTIKEL 2
                               National lovgivning
2.1 I alle spørgsmål, som ikke er omfattet af disse almindelige bestemmelser,
    gælder den nationale lovgivning i den kontraherende myndigheds stat.
                            DEFINITIONER OG PRINCIPPER
                                    ARTIKEL 3
                                   Definitioner
3.1 For disse almindelige bestemmelser gælder følgende definitioner:
    EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.
    EUF: Den Europæiske Udviklingsfond.
    AVS-staterne: De stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som har under-
    tegnet konventionen.
    RådsafgøreTsen: Radsafgørelse onTassocieringen af Oversøiske Lande og Territorier
    med EØF (.../.../EØF af        ).
    OLT: De lande og territorier som ved Rådsafgøreisen er associeret med EØF.
    Delegeret: Kommissionens repræsentant i OLT.
    Medlemsstaterne: Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater.
    Konventionen: Den relevante konvention mellem AVS-staterne og EØF.
    Den kontraherende myndighed: Den stat eller den offentligretlige eller pri-
    vatretlige juridiske person, som indgår kontrakten, eller på hvis vegne
     kontrakten indgås.
    Den kontraherende myndigheds stat: Det OLT, på hvis område kontrakten ved-
     rørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer eller tjenesteydelser skal
     udføres.
    Tilbudsgiver: Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe af sådanne
    personer, der afgiver tilbud med henblik på indgåelse af en kontrakt.
    Ordremodtager: Den tilbudsgiver, der udvælges efter en udbudsprocedure,
    eller i tilfælde af underhåndsaftaler, den tilbudsgiver, som underskriver
     kontrakten.
 ---pagebreak---                                - 15 -
Projektleder: Den statslige tjenestegren, offentligretlige juridiske person
eller den fysiske eller juridiske person, der er udpeget af den kontrahe-
rende myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende
myndigheds stat, og som har ansvaret for ledelsen af og/eller opsynet med
udførelsen af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder, leverancer
eller tjenesteydelser, og til hvem den kontraherende myndighed kan uddele-
gere rettigheder og/eller beføjelser i henhold til kontrakten.
Projektlederens repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, som af
projektlederen er udpeget som sådan 1 henhold til kontrakten, og som er
bemyndiget til at repræsentere projektlederen 1 hans funktioner og til at
udøve de beføjelser, som er overdraget ham. Når projektlederens funktioner
og beføjelser er uddelegeret til hans repræsentant, omfatter henvisninger
til projektlederen således hans repræsentant.
Arbejder: De midlertidige og permanente bygge- og anlægsarbejder, der skal
udføres i henhold til kontrakten.
Leverancer: alle genstande, som leverandøren skal levere til den kontrahe-
rende myndighed, herunder om nødvendigt tjenesteydelser såsom installering,
afprøvning, klargøring, tilvejebringelse af ekspertise, tilsyn, vedligehol-
delse, reparation, oplæring og andre lignende forpligtelser, der 1 henhold
til kontrakten kræves i forbindelse med de genstande, der skal leveres.
Tjenesteydelser: opgaver, der skal udføres i henhold til kontrakten, såsom
undersøgelser, projektering, faglig bistand og oplæring.
Anlæg: Maskineri, apparatur, løsdele og andre genstande, der 1 henhold til
kontrakten skal stilles til rådighed eller anvendes.
Udstyr: Redskaber og andet maskineri, og, hvor det kræves Ifølge loven
og/eller praksis 1 den kontraherende myndigheds stat, de midlertidige byg-
ninger på byggepladsen, der skal anvendes til arbejdets udførelse bortset
fra anlæg eller genstande, der skal indgå 1 de permanente arbejder.
Mængde- og prisspecifikation: Et dokument, der Indeholder en detaljeret
oversigt over de opgaver, der skal udføres 1 henhold til en kontrakt lydende
på priser pr. enhed, med en mængdeangivelse for hver enkelt post og den
tilsvarende pris pr. enhed.
Prisfortegnelse: Den komplette prisfortegnelse, inkl. den samlede prisover-
sigt, som tilbudsgiveren Indgiver sammen med sit tilbud, eventuelt ændret,
og som Indgår 1 en kontrakt lydende på priser pr. enhed.
 ---pagebreak---                                - 16 -
Samlet prisoversigt: Den detaljerede oversigt over satser og priser, der
viser sammensætningen af prisen i en kontrakt lydende på en samlet sum, men
som ikke er en del af kontrakten.
Tilbudspris: Det beløb, som tilbudsgiveren har opgivet i tilbuddet for udfø-
relse af kontrakten.
Kontaktpris: Det beløb, der er opgivet i kontrakten, og som udgør det første
overslag over den pris, der skal betales for udførelsen af arbejderne, leve-
rancerne eller tjenesteydelserne, eller andre beløb, som ved kontraktens
afslutning angives som udestående.
Tegninger: Tegninger fremlagt af den kontraherende myndighed og tilbuds-
giveren i forbindelse med tilbuddet.
Dag: Kalenderdag.
Tidsfrister: De tidsrum i kontrakten, der løber fra den dag, der følger
efter den handling eller begivenhed, som udgør starttidspunktet for disse
tidsrum. Hvis tidsrummets sidste dag falder på en arbejdsfri dag, udløber
tidsrummet ved afslutningen af den første arbejdsdag herefter.
Tekster: Håndskrevne, maskinskrevne eller trykte meddelelser, herunder te-
lexer, telegrammer og telefaxmeddelelser..
Meddelelser: Anvisninger, underretninger, ordrer og instrukser, der udstedes
i henhold til kontrakten.
National valuta: Den valuta, der anvendes i den kontraherende myndigheds
stat.
Ecu: Den Europæiske Valutaenhed.
Fremmed valuta: Enhver gyldig valuta i henhold til disse almindelige bestem-
melser, som ikke er den nationale valuta, og som er angivet i tilbuddet.
Kommissorium: erklæring afgivet af den kontraherende myndighed, hvori er
fastlagt dennes krav til tjenesteydelserne og/eller formål hermed, herunder
i givet fald de metoder og midler, der skal anvendes, og/eller de resulta-
ter, der skal opnås.
Selskaber eller virksomheders privatretlige selskaber eller virksomheder - her-
under bl.a. offentlige eller andre selskaber, kooperative selskaber og enhver anden
juridisk person eller sammenslutning, der henhører under den offentlige ret
eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med ge-
vinst for øje - der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats eller
 ---pagebreak---                                     - 17 -
    et OLT's lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller
    hovedvirksomhed er beliggende 1 en medlemsstat eller e t OLT; såfremt
    selskaberne eller virksomhederne kun har deres vedtægtsmæssige hjemsted i en
    medlemsstat eller 1 et OLT, skal deres virksomhed dog have en reel og
    vedvarende forbindelse med denne medlesstats eller dette OLT's økonomi.
3.2 Overskrifter og titler 1 nærværende bestemmelser skal Ikke betragtes som en
    del heraf eller tages 1 betragtning ved fortolkningen heraf.
3.3 Når konteksten tillader det, skal ord 1 ental anses for også at omfatte
    flertal og omvendt, og ord 1 hankøn skal anses for også at omfatte hunkøn og
    omvendt.
3.4 Ord, der angiver personer eller parter, skal omfatte selskaber og virksomhe-
    der samt organisationer med retsevne.
                                    ARTIKEL 4
                             Deltagelse 1 kontrakter
4.1 Medmindre der i henhold til Rådsafgøre!sen og artikel 6 er åbnet mulighed for
    at fravige bestemmelserne:
    a) kan følgende deltage på lige vilkår 1 udbud og 1 tildeling af kontrakter,
       der finansieres af EUF:
         i) fysiske personer, selskaber eller virksomheder, offentlige eller
             halvoffentlige organer i OLT, AVS-staterne og i EØF;
        ii) kooperative selskaber og andre offentligretlige eller privatretlige
             juridiske personer, med undtagelse af selskaber, der ikke arbejder
            med gevinst for øje i EØF, OLT og/eller i AVS-staterne;
       iii) joint ventures eller sammenslutninger af OLT, AVS- og/eller EØF-selskaber
             eller -virksomheder.
    b) Skal leverancer have oprindelse 1 EØF, OLT og/eller AVS-staterne.
4.2 Fra deltagelse i kontrakter udelukkes fysiske personer samt selskaber og
    virksomheder
    a) som er gået konkurs;
    b) som er gået 1 betalingsstandsning 1 henhold til en anden retsafgørelse
       end et konkursdekret, når dette efter lpven 1 de pågældendes hjemland
       medfører, at de helt eller delvis fratages rådigheden over deres bo;
 ---pagebreak---                                   - 18 -
    c) imod hvem der er indledt en retsforfølgning, som indebærer, at der af-
       siges kendelse om betalingsstandsning, og som efter loven i de pågæl-
       dendes hjemland kan medføre, at de erklæres konkurs eller bringes i en
       anden situation, der medfører, at de helt eller delvis fratages rådig-
       heden over deres bo;
    d) som ved endelig dom er blevet kendt skyldig i en forbrydelse eller
       lovovertrædelse, der vedrører deres forretningsførelse;
    e) som har gjort sig skyldig i fremsættelse af groft urigtige anbringender i
        forbindelse med de oplysninger, som kræves for at kunne deltage i en
        udbudsprocedure;
    f) som har misligholdt en anden kontrakt med den kontraherende myndighed.
4.3 For at kunne deltage i udbud og få tildelt en kontrakt skal tilbudsgivere
    over for den kontraherende myndighed fremlægge tilfredsstillende beviser på,
    at de opfylder kravene i artikel 4 samt bevis for, at de opfylder de nødven-
    dige juridiske, tekniske og finansielle krav og er i besiddelse af de
    nødvendige kvalifikationer og midler til rent faktisk at udføre kontrakten.
    Derfor skal alle indgivne tilbud indeholde følgende oplysninger:
    a) et dokument, der er dateret inden for de seneste 90 dage og udarbejdet i
        henhold til lovgivning eller praksis i den pågældendes hjemland, hvorved
       det attesteres,
        - at han opfylder de i artikel 4.1 angivne betingelser,
        - og hvorved det attesteres, at han ikke befinder sig i nogen af de i
          artikel A4.2 omhandlede situationer;
    b) kopier af originale dokumenter med angivelse af stiftelsesform og/eller
        retsstilling samt registreringssted og/eller vedtægtsmæssigt hjemsted,
        og, hvis det er et andet, selskabets, virksomhedens eller        interes-
        sentskabets hovedkontor, eller hvis det drejer sig om et joint venture,
        hver enkelt partners hovedkontor;
    c) oplysninger om tilbudsgiverens (eller i et joint venture om hver enkelt
        partners) erfaringer og tidligere resultater med kontrakter af lignende
        art inden for de seneste fem år og oplysninger om andre kontrakter under
        udførelse med enkeltheder om faktisk og effektiv deltagelse 1 sådanne
        kontrakter;
   . d) hvor det er relevant, de vigtigste bestanddele af det udstyr, der fore-
        slås anvendt til udførelse af kontrakten;
    e) kvalifikationer og erfaring hos det centrale personale, der foreslås til
        administration og udførelse af kontrakten, både hvor kontrakten skal
        udføres og andetsteds;
 ---pagebreak---                                      - 19 -
    f) forslag vedrørende arten af samt betingelserne og de nærmere bestemmelser
       for underentrepriser, når der påtænkes underentrepriser for kontraktdele,
       der beløber sig til over 10% af tilbudsprisen;
    g) rapporter om tilbudsgivers (eller 1 et joint venture om hver enkelt part-
       ners) regnskabsmæssige og finansielle stilling, f.eks. resultatopgørel-
       ser, statusopgørelser og revisorrapporter for de sidste fem år, et finan-
       sielt overslag for de næste to år og en fuldmagt fra tilbudsgiveren
        (eller 1 et joint venture den bemyndigede repræsentant) til at anmode
       tilbudsgivers bankforbindelser om referencer; og
    h) oplysninger om løbende rets- eller voldgiftssager eller tvister, som
       tilbudsgiver måtte være involveret 1. De pågældende oplysninger skal kun
       vedrøre spørgsmål af direkte betydning for tildeling eller udførelse af
       kontrakten.
                                    ARTIKEL 5
                            Deltagelse på lige vilkår
              og Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre '
den bredest mulige deltagelse på lige vilkår 1 udbud om kontrakter vedrørende
bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser, herunder eventuelle
foranstaltninger med henblik på:
a) at sikre, at udbuddene offentliggøres 1 De Europæiske Fællesskabers Tidende, i
   en tilsvarende publikation i det pågældende OLT, samt på enhver anden
   egnet måde, især i OLT og AVS-stater i regionen;
b) at undgå forskelsbehandling eller tekniske specifikationer, der ville kunne
   hindre bred deltagelse på lige vilkår;
c) at tilskynde til samarbejde mellem selskaber og virksomheder 1 medlemsstaterne,
   OLT og AVS-staterne, f.eks. ved forudgående udvælgelse af joint ventures ogog
   konsortier mellem selskaber og virksomheder i medlemsstaterne, OLT og AVS-
   staterne;
d) at sikre, at alle udvælgelseskriterier er specificeret 1 udbudsmaterialet; og
e) at sikre, at det tilbud, der vælges, opfylder de betingelser og udvælgelses-
   kriterier, der er fastsat 1 udbudsmaterialet.
 ---pagebreak---                                    - 20 -
                                   ARTIKEL 6
                                  Undtagelser
6.1 For at sikre, at ordningen bliver omkostningseffektiv, kan fysiske eller
    juridiske personer fra udviklingslande, som ikke er AVS-stater, få tilla-
    delse til at deltage i kontrakter finanseret af EØF, på anmodning fra det
    berørte OLT.
6.2  Det pågældende    OLT   giver i hvert enkelt tilfælde den delegerede de
    oplysninger, der er nødvendige for, at EØF kan træffe afgørelse om disse
    undtagelser, idet der lægges særlig vægt på:
    a) det pågældende OLT geografiske beliggenhed;
    b) konkurrenceevnen hos entreprenører, leverandører og rådgivere fra EØF,
        OLT og AVS-staterne;
    c) ønsket om at undgå for voldsomme stigninger i udgifterne til kontrakter-
       nes udførelse;
    d) transportvanskeligheder og forsinkelser som følge af leveringsfrister
       eller andre problemer af samme art;
    e) den teknologi, der er mest egnet og bedst tilpasset de lokale forhold.
6.3 Tredjelande, der ikke er parter i konventionen, kan ligeledes få tilladelse
    til at deltage i kontrakter, finansieret af EØF,
    a) når EØF deltager i finansieringen af regionale eller interregionale
       samarbejdsforanstaltninger, hvori sådanne lande er inddraget;
    b) når projekter og programmer samfinansieres;
    c) når der er tale om katastrofebistand.
6.4 Undtagelsesvis og efter aftale med Kommissionen kan rådgivningsfirmaer eller
    eksperter fra de i artikel 6.3 nævnte tredjelande deltage i kontrakter
    vedrørende tjenesteydelser.
                                   ARTIKEL 7
                                  Konkurrence
7.1 Medmindre andet er angivet i artikel 7 indgås bygge- og anlægskontrakter
    samt leverancekontrakter, der finansieres af EUF efter offentligt udbud, og
    kontrakter vedrørende tjenesteydelser efter begrænset udbud.
7.2 OLT kan i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7.3, 7.4 og
    7.7 og efter aftale med Kommissionen:
 ---pagebreak---                                    - 21 -
    a) tildele kontrakter efter begrænset udbud, eventuelt efter en forhånds-
       udvælgelse;
    b) indgå kontrakter ved underhåndsaftaler;
    c) få udført kontrakter i offentligt eller halvoffentligt regi 1 OLT.
7.3 Begrænset udbud kan anvendes:
    a) når forholdene kræver hurtig afgørelse, eller når beskaffenheden af eller
       visse særlige forhold ved kontrakten taler herfor;
    b) ved højt specialiserede projekter eller programmer;
    c) ved meget store kontrakter efter forhåndsudvælgelse.
7.4 Der kan Indgås kontrakter ved underhåndsaftale:
    a) om foranstaltninger af mindre omfang, 1 hastetilfælde eller om faglige
       samarbejdsforanstaltninger af kortere varighed;
    b) om katastrofebistand;
    c) om foranstaltninger, der overdrages til sagkyndige enkeltpersoner;
    d) om supplerende foranstaltninger, eller foranstaltninger, der er nødven-
       dige for at udføre andre allerede Igangværende foranstaltninger;
    e) når kontrakten udelukkende kan udføres af indehavere af patenter eller
       licenser på anvendelse, behandling eller Indførelse af de pågældende
       artikler;
    f) hvor et udbud ikke har givet resultat.
7.5 Der anvendes følgende procedure ved begrænset udbud og underhåndsaftaler:
    a) 1 forbindelse med bygge- og anlægskontrakter samt leverancekontrakter
       udarbejder den pågældende kontraherende myndighed en begrænset liste over
       eventuelle tilbudsgivere efter aftale med den delegerede, i givet
       fald efter at have foretaget en forhåndsudvælgelse;
    b) 1 forbindelse med kontrakter vedrørende tjenesteydelser udarbejder den
       kontraherende myndighed efter aftale med Kommissionen en begrænset
       liste over ansøgere, på grundlag af forslag fra den pågældende kon-
       traherende myndighed og forslag fra Kommissionen;
 ---pagebreak---                                     - 22 -
      O   i forbindelse med underhåndsaftaler indleder den kontraherende mynd g-
         hed frit sådanne drøftelser, som den finder hensigtsmæssige med til-
         budsgiverne på den i henhold til litra a) og b) udarbejdede liste, og
         tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, som den har udvalgt.
 7.6  I forbindelse med kontrakter om tjenesteydelser tages der behørigt hensyn
      til, om der findes egnede kandidater, der er hjemmehørende i selve
      OLT eller i området.
Kontrakter i offentligt regi
 7.7  Kontrakter udføres i offentligt regi af kontorer eller tjenester, der er
      offentlige eller hvor det offentlige har kapitalinteresser i det pågæl-
      dende OLT, hvis OLT i sine nationale tjenester har kvalificeret,
      administrativt personale, i forbindelse med kontrakter vedrørende
      katastrofebistand, kontrakter vedrørende tjenesteydelser og alle øvrige
      foranstaltninger, hvortil de anslåede udgifter udgør under 5 mio. ecu.
 7.8  Fællesskabet yder tilskud til de pågældende tjenesters udgifter ved at
      bevilge manglende udstyr og/eller materiel og/eller midler til rekrutte-
       ring af det nødvendige ekstra personale, f.eks. eksperter, der er stats-
       borgere i det pågældende OLT eller i en andet OLT eller AVS-stat. Fællesskabet
      dækker kun udgifter til supplerende midler og midlertidige gennemførelses-
      udgifter i forbindelse med det pågældende projekt.
Kontrakter vedrørende katastrofebistand
 7.9  Kontrakter vedrørende katastrofebistand udføres under hensyn til situatio-
      nens hastende karakter. Den kontraherende myndighed kan ved alle foranstalt-
      ninger vedrørende katastrofebistand, efter aftale med den delegerede, tillade:
      a) at der indgås underhåndsaftaler;
      b) at der udføres kontrakter i offentligt regi;
      c) at de udføres gennem særorganisationer;
      d) at de iværksættes direkte af Kommissionen.
Hasteprocedure
 7.10 Med henblik på at sikre, at projekterne og programmerne iværksættes hur-
      tigt og effektivt, Indføres der en hasteprocedure for Indkaldelse af til-
      bud, medmindre andet bestemmes af det pågældende OLT eller Kommis-
      sionen i et forslag, der forelægges det pågældende OLT til godken-
      delse. I forbindelse med hasteproceduren for indkaldelse af tilbud
 ---pagebreak---                                      - 23 -
    er fristerne for afgivelse af tilbud kortere, og indkaldelsen skal kun
    finde sted i det pågældende OLT og i de tilgrænsende OLT eller AVS-stater
     i overensstemmelse med gældende lovgivning i det pågældende OLT. Denne
      hasteprocedure anvendes ved
      a) bygge- og anlægskontrakter, hvor de anslåede udgifter udgør under
         5 mio. ecu;
      b) katastrofebistand, uanset størrelsen heraf.
7.11 Som undtagelse fra denne regel kan den OLT anvisningsberettigede
      efter aftale med den delegerede indhente leverancer og/eller tjenesteydel-
      ser for et begrænset beløb i det pågældende OLT eller i de tilgræn-
      sende OLT eller AVS-stater, hvor disse leverancer eller tjenesteydelser
      er til rådighed.
7.12 For at fremme behandlingen kan OLT anfoode Kommissionen ornat for-
      handle, udarbejde og Indgå kontrakter vedrørende tjenesteydelser på deres
      vegne direkte eller gennem sit kompetente organ.
                                   ARTIKEL 8
                            Projekterlngskonkurrence
8.1  Når den kontraherende myndighed af tekniske, æstetiske eller finansielle
     årsager finder det hensigtsmssigt, kan udbuddet ske i form af en projekte-
     rlngskonkurrence. Projekteringskonkurrencen finder sted på grundlag af et
     program samt kriterier, der er udarbejdet af den kontraherende myndighed.
     Derudover skal følgende gælde:
     a) Programmet kan indeholde bestemmelser om, at der gives præmier til de
         bedste forslag. Disse præmier skal specificeres 1 programmet og tilde-
         les ophavsmændene til nævnte forslag 1 den rækkefølge, som den kontra-
         herende myndighed har opstillet. Den kontraherende myndighed kan und-
         lade at tildele præmier, hvis forslagene ikke skønnes tilfredsstil-
         lende.
     b) Medmindre andet er anført 1 udbudsbekendtgørelsen, er det konkurrence-
         deltagerne, der har ophavsretten til de Indgivne forslag. Den kon-
         traherende myndighed kan imidlertid i forståelse med konkurrencedelta-
         gerne anvende forslagene til yderligere udvikling af projektet.
8.2  Den kontraherende myndighed kan Indkalde tilbud om yderligere undersøgel-
     ser og projektering, hvis dette er nødvendigt til projektets yderligere
     udvikling.
8.3  Med forbehold af artikel 8.1, litra b), og 8.2 kan den kontraherende myn-
     dighed indkalde tilbud om detaljeret udvikling af en konkurrencedeltagers
     projektering og om udarbejdelse af dokumenter med henblik på det stadium,
     hvor der kan indkaldes tilbud om leverancer eller opførelse.
 ---pagebreak---                                   - 24
 8.4 Den kontraherende myndighed kan indkalde forslag til nøglefærdige projek-
     ter. Sådanne tilbud skal lyde på en samlet sum. Tilbuddene bedømmes efter
     deres æstetiske, praktiske, tekniske og økonomiske værdi. Der gives ingen
     præmier.
                                   ARTIKEL 9
                                   Præference
 9.1 Der træffes foranstaltninger til at fremme størst mulig deltagelse af fy-
     siske og juridiske personer fra OLT i udførelsen af kontrakter
     finansieret af EUF, således at de fysiske og menneskelige ressourcer i
     disse lande og territorier kan udnyttes bedst muligt.
     Med henblik herpå:
     a) gives der ved bygge- og anlægskontrakter til en værdi af under
         5 mio. ecu tilbudsgivere fra OLT en præference på 10% ved sam-
        menligning af tilbud af samme økonomiske og tekniske kvalitet, såfremt
        mindst en fjerdedel af kapitalen og det ledende personale kommer fra et
        eller flere OLT.
     b) gives der ved leverancekontrakter, uanset værdi, tilbudsgivere fra
         OLT, som foreslår leverancer, hvor mindst 50% af kontraktværdien
         er fra OLT, en præference på 15% ved sammenligning af tilbud
         af samme økonomiske og tekniske kvalitet;
     c) gives der ved kontrakter vedrørende tjenesteydelser ved sammenligning
         af tilbud af samme økonomiske og tekniske kvalitet, præference til de
         eksperter, institutioner, konsulentfirmaer eller rådgivende virksom-
         heder fra OLT, der har de fo'rnødne kvalifikationer;
     d) giver den valgte tilbudsgiver, når det påtænktes at anvende underleve-
         randører, præference til fysiske personer, selskaber og virksomheder i
         OLT, der kan udføre kontrakten på samme betingelser.
 9.2 De i artikel 9.1 omhandlede, tærskler og procentsatser kan ændres på grund-
     lag af den gældende Radsafgørelse.
                                   Artikel 10
                                 Kontrakttyper
10.1 Kontrakter kan indgås på følgende måder:
     a) lydende på en samlet sum, idet en fast pris skal omfatte alle de arbej-
        der, leverancer og tjenesteydelser, der er genstand for kontrakten;
 ---pagebreak---                                      - 25 -
     b) lydende på priser pr. enhed, idet arbejder, leverancer og tjenesteydel-
         ser opdeles på grundlag af mængde- og pr1sspedf1kationen, og den fore-
         slåede pris pr. enhed anføres;
     c) på regningsbasis, idet der betales for arbejder, leverancer og tjene-
         steydelser på grundlag af de faktiske omkostninger med tillæg af faste
         udgifter og fortjeneste;
     d) som en blandet kontrakt, idet priserne fastsættes på grundlag af mindst
         to af de i dette stykke fastsatte metoder.
     e) kontrakter på grundlag af foreløbige priser, hvor kontrakter 1 de und-
         tagelsestilfælde, der er omhandlet 1 artikel A10.2, tildeles uden at
         priserne er forudfastsat, efter aftale mellem den kontraherende myndig-
         hed og tilbudsgiveren og betales efter aftale.
10.2 Kontrakter på grundlag af foreløbige priser kan kun tildeles:
     a) når det drejer sig om kontrakter af kompliceret karakter, eller ved
        hvilke der anvendes ny teknik, som indebærer betydelige tekniske usik-
         kerhedsmomenter, således at de må påbegyndes, Inden alle gennemførel-
         sesbetingelserne kan fastlægges;
     b) når der er tale om ekstraordinære og uforudsigelige forhold, f.eks. når
        kontrakten er af hastende karakter, eller hvis art og opfyldelsesmulig-
        heder er vanskelige at fastlægge.
10.3 Med undtagelse af kontrakter, der Indgås på grundlag af foreløbige priser,
     tildeles kontrakter på grundlag af forudfastsatte priser. Disse priser kan
     være samlede summer eller priser pr. enhed.
10.4 I instruktionerne til tilbudsgiverne fastsættes:
     a) kontrakttypen;
     b) for kontrakter på regningsbasis: reglerne for beregning af omkostnin-
        ger, faste udgifter og fortjeneste;
     c) for blandede kontrakter: de metoder, der skal anvendes til beregning af
        de beløb, der skal betales 1 henhold til kontrakten.
                                   ARTIKEL 11
                       Tekniske specifikationer og norner
11.1 De tekniske specifikationer og afprøvnings-, kontrol-, overtagelses- og
     beregningsmetoder 1 den enkelte kontrakt kan fastsættes ved, at der 1 den
     foretrukne rækkefølge henvises til fælles normer, der er accepteret af EØF
     og OLT, OLT's eller en medlemsstats nationale normer, eller enhver
     anden norm, herunder internationale normer.
 ---pagebreak---                                    - 26 -
11.2 Medmindre det er berettiget på grund af genstanden for kontrakten, er det
     forbudt at angive tekniske specifikationer, der nævner produkter af et
     bestemt fabrikat eller en bestemt oprindelse eller særlige metoder, og som
     bevirker, at visse produkter får en fortrinsstilling eller udelukkes. Dette
     forbud gælder varemærker, patenter eller typer eller en bestemt oprindelse
     eller fabrikation. Hvis produkter eller metoder imidlertid ikke kan beskri-
     ves i tilstrækkeligt præcise og forståelige vendinger, kan de nævnes ved
     navn, forudsat at der tilføjes "eller tilsvarende".
                                   ARTIKEL 12
                   Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser
12.1  Medmindre andet er foreskrevet i de særlige betingelser, sendes meddelel-
      ser mellem på den ene side den kontraherende myndighed og/eller projekt-
      lederen og på den anden side tilbudsgiveren eller ordremodtageren med
      post, telegraf, telex eller telefax, til den adresse, som parterne har
      opgivet med henblik herpå, eller afleveres her personligt.
12.2  Hvis afsenderen ønsker bevis på modtagelsen, anføres dette i meddelelsen,
      og han skal altid kræve bevis på modtagelsen, når der er sat en frist for
      meddelelsens modtagelse. Under alle omstændigheder skal afsenderen træffe
      alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hans meddelelse modta-
      ges .
                                     UDBUD
                                   ARTIKEL 13
                              Udbudsbekendtgørelse
13.1  En kontraherende myndighed, der ønsker at indgå en kontrakt ved offentligt
      udbud eller ved begrænset udbud med forudgående udvælgelse, skal offent-
      liggøre sin hensigt i form af en bekendtgørelse, der offentliggøres af
      Kommissionen i De Europæiske Fællesskabers Tidende, i en tilsvarende publi-
      kation i det pågældende OLT samt på enhver anden egnet måde, især i OLT
      og AVS-stater i regionen.
13.2  Den kontraherende myndighed skal, før den indkalder tilbud, forelægge ud-
      budsmaterialet for den delegerede.
 ---pagebreak---                                     - 27 -
13.3 Den delegerede skal:
     a) for så vidt angår hasteprocedurer, underhåndsaftaler og kontrakter
        vedrørende katastrofebistand godkende udbudsmaterialet, inden den kon-
        traherende myndighed Indkalder tilbud, senest 30 dage efter, at den
        kontraherende myndighed har forelagt det for ham;
     b) for så vidt angår alle andre tilfælde end de 1 litra a) nævnte, frem-
        sende udbudsmaterialet til Kommissionen med henblik på godkendelse
        senest 30 dage efter, at den kontraherende myndighed har forelagt det
        for ham.
13.4 Ved offentligt udbud gives der 1 udbudsbekendtgørelsen oplysning om:
     a) kontraktens genstand, formål og omfang: hvis kontrakten er opdelt 1
        flere entrepriser, de forskellige entreprisers størrelsesorden og
        muligheden for at afgive bud for en, flere eller samtlige entrepriser;
        muligheden af at afgive alternative bud, når dette er tilladt; hvis det
        drejer sig om udskrivning af en projekterings- og byggekonkurrence, de
        udformningskriterier og andre krav, der er nødvendige, for at tilbuds-
        giverne kan forstå kontraktens rækkevidde og afgive bud 1 overensstem-
        melse hermed;
     b) kriterier for deltagelse 1 kontrakter og eventuelle vigtige eller usæd-
        vanlige kriterier for vurdering af tilbuddene (f.eks. præferencemar-
        gen);
     c) projektets placering, finansieringskilden, fristen for gennemførelse af
        kontrakten og i forbindelse med leverancekontrakter stedet for levering
        og/eller Installering af leverancerne;
     d) den kontraherende myndighed samt navn og adresse på den Instans, der
        tildeler kontrakten;
     e) udbudstypen, det sted, hvor udbudsmaterialet kan gennemses, og betin-
        gelserne for erhvervelse af dette;
     f) den periode, regnet fra den sidste dag, der er fastsat for modtagelse
        af tilbud, 1 hvilken tilbudsgiverne er bundet af deres bud;
     g) den dato og det klokkeslet, der er fastsat for modtagelse af tilbud,
        den adresse, de skal fremsendes til, det krævede antal eksemplarer og
        det sprog, de skal være affattet på;
     h) eventuelt sted, dato og klokkeslæt for åbning af buddene;
     1) de forskellige garantler, som den kontraherende myndighed kræver stil-
        let, hvert garantibeløbs størrelse, eventuelt angivet som en procentdel
        af tilbuddet, samt det tidspunkt, hvor sådanne garantler skal stilles;
 ---pagebreak---                                       - 28 -
     j) adresse på de tjenestegrene, hvor tilbudsgiverne kan få supplerende
        oplysninger.
13.5 Ved begrænset udbud med forudgående udvælgelse skal følgende især angives
     i bekendtgørelsen:
     a) udbudsformen samt de oplysninger, der er nævnt i artikel 13.4,
        litra a), b ) , c ) , d) og g ) ;
     b) betingelserne for erhvervelse af udbudsmaterialet;
     c) eventuelt sidste frist for den kontraherende myndigheds indkaldelse af
        tilbud;
     d) de oplysninger, som skal anføres i anmodningen om at deltage, i form af
        erklæringer og dokumenter vedrørende ansøgerens kvalifikationer og
        kapacitet, som den kontraherende myndighed kræver i henhold til arti-
        kel 4, samt de betingelser af økonomisk og teknisk art, som ansøgeren
        skal opfylde for at blive udvalgt.
                                        ARTIKEL 14
                   Forudgående udvælgelse af tilbudsgivere
14.1 Ved begrænset udbud med forudgående udvælgelse opstilles der en begrænset
     liste over potentielle tilbudsgivere i overensstemmelse med artikel 14.2,
     efter at der i givet fald er udsendt en opfordring til at foretage en
     forudgående udvælgelse efter offentliggørelsen af den i artikel 13.1 om-
     handlede bekendtgørelse.
14.2 Ved opstillingen af denne liste tages der bl.a. hensyn til bestemmelserne
     i 7.5 samt de kvalifikationer, der er nødvendige for at udføre det pågæl-
     dende projekt,særlig bestemmelserne i artikel 4.
14.3 Den kontraherende myndighed udvælger de potentielle tilbudsgivere på
     grundlag af de oplysninger, de har givet i den anmodning, der er fremsat i
     henhold til artikel 13.5, litra d ) . De udvalgte potentielle tilbudsgivere
     modtager en indkaldelse af tilbud, hvori særlig er anført følgende:
     a) de i artikel 13.4, litra e ) , f), g ) , h ) , i ) , og j ) , nævnte oplysninger;
     b) en henvisning til den i artikel 13.5 nævnte bekendtgørelse;
     c) eventuelle ændringer som nævnt i artikel 18.
 ---pagebreak---                                       - 29 -
                                   ARTIKEL 15
                               Underhåndsaftaler
15.1 I forbindelse med underhåndsaftaler defineres de bygge- og anlægsarbejder,
     leverancer eller tjenesteydelser, der skal udgøre kontraktens genstand,
     efter forhandling mellem den kontraherende myndighed og tilbudsgiveren.
15.2 Når proceduren med underhåndsaftaler anvendes, udvælges ordremodtageren af
     OLT på grundlag af en begrænset liste, der er udarbejdet i overens-
     stemmelse med artikel 4 og 7.5.
15.3 Når forhandlingerne er ført til ende, udarbejder og meddeler den kontrahe-
     rende myndighed kontraktens tekst 1 henhold til artikel 38.
15.4 Den kontraherende myndighed og tilbudsgiveren aftaler en dato, der betrag-
     tes som datoen for Indgåelse af kontrakten. Denne dato angives 1 kontrakt-
     teksten.
                                UDBUDSMATERIALE
                                   ARTIKEL 16
                           Udbudsmaterialets Indhold
16.1  Udbudsmaterialet Indeholder nærmere bestemmelser om afgivelse af bud og
      om, hvilke kriterier der vil blive anvendt ved valget af tilbud. Udover
      udbuddet kan udbudsmaterialet Indeholde nedenstående punkter eller nogle
      af disse:
      a) Instruktionerne til tilbudsgiverne;
      b) de almindelige betingelser for den pågældende kontrakttype;
      c) de særlige betingelser for den enkelte kontrakt;
      d) de tekniske specifikationer og/eller kommissoriet;
      e) formularen til den samlede prisoversigt ved kontrakter Tydende på en
         samlet sum, eller formularen til fortegnelse over priser pr. enhed
         og/eller mængde- og prisspecifikation ved kontrakter lydende på priser
         pr. enhed;
      f) fortegnelsen over kravene eller supplerende oplysninger;
      g) tegningerne;
      h) udbudsformularen;
 ---pagebreak---                                    - 30 -
     i) formularen vedr. udbudsgarantien;
     j) kontraktformularen;
     k) formularen vedr. garanti for kontraktens udførelse; og
     1) en beskrivelse af, hvordan tilbuddene vurderes med angivelse af vurde-
        ringskriterierne for denne vurdering og den vægt, der tillægges de en-
        kelte kriterier.
16.2 Desuden skal udbudsmaterialet afhængigt af kontraktens art vedlægges en
     "Meddelelse indeholdende almindelige oplysninger". Meddelelsen skal udar-
     bejdes af den delegerede i samråd med OLT, som skal godkende den.
     Den er kun til orientering og udgør ikke en del af kontrakten. Den skal
     helt eller delvis indeholde følgende:
     a) en geografisk beskrivelse af det område, hvor kontrakten skal udføres,
        herunder oplysninger om de klimatiske forhold;
     b) beliggenheden af det sted, hvor kontrakten skal udføres, tilkørselsveje
        og anden infrastruktur, som eventuelt vil blive brugt ved kontraktens
        udføre!se;
     c) oplysninger om love og forskrifter vedr. told, skatter, afgifter og
        pri ser;
     d) løntariffer samt de lovbestemte eller overenskomstmæssige bidrag, der
        påhviler en arbejdsgiver, herunder en angivelse af, hvilke mindste- og
        normallønsatser, der er fastsat ved lov i den kontraherende myndigheds
        stat eller som er almindelige på stedet for kontraktens udførelse for
        de vigtigste kategorier af lokal arbejdskraft, som kontrakten kræver;
     e) oplysninger om love og bestemmelser vedrørende valutakontrol samt
        penge- og banksystemet i den kontraherende myndigheds stat;
     f) alle andre oplysninger om de love og forskrifter, som i den kontrahe-
        rende myndigheds stat gælder for udførelse af kontrakter, herunder
        nærmere angivelse af de tjenestegrene, hvortil man kan henvende sig for
        at få eksemplarer af disse love og forskrifter.
16.3 Kommissoriet for kontrakter om tjenesteydelser skal især Indeholde:
     a) en beskrivelse af kontraktens genstand, der er så detaljeret som mu-
        ligt;
     b) oplysninger af praktisk art, som f.eks. data, som er 1 den kontrahe-
        rende myndigheds besiddelse; restriktioner, som den kontraherende myn-
        dighed er undergivet vedrørende overholdelse af bestemte tekniske for-
        skrifter eller forskrifter af anden art samt krav fra den kontraherende
        myndigheds side;
 ---pagebreak---                                    - 31 -
     c) afhængigt af kontraktens art, foreløbige udkast til undersøgelser eller
        planer for projektudførelsen samt et udkast til kontrakt, hvis et
        sådant dokument foreligger;
     d) dokumentationsmateriale af mere generel karakter, herunder især love og
        forskrifter, som vedrører det tekniske område, som kontrakten omfatter,
        eller enhver anden henvisning, der gør det muligt at få adgang til
        disse love og forskrifter.
16.4 Tilbudsgiveren skal nøje undersøge alle instruktioner, betingelser, formu-
     larer, nærmere bestemmelser, specifikationer og tegninger i udbudsmateria-
     let. Tilbudsgiveren er alene ansvarlig for den måde, hvorpå han opfylder
     kravene 1 udbudsmaterialet, og for alle fejl eller udeladelser 1 sit til-
     bud. Hvis tilbudsgiveren Ikke afgiver alle4 de oplysninger, som kræves 1
     udbudsmaterialet, eller Indgiver et tilbud, som Ikke er i overensstemmelse
     med udbudsmaterialet i enhver henseende, vil det være på egen risiko og
     vil kunne medføre, at tilbuddet forkastes.
                                  ARTIKEL 17
                      Præcisering af udbudsoplysningerne
17.1 Hvis der som svar på en tilbudsgivers forespørgsler eller på anden måde
     gives en tilbudsgiver nærmere oplysninger om den kontrakt, der skal ud-
     føres, eller andre oplysninger, som vil kunne påvirke prisfastsættelsen 1
     forbindelse med tilbuddet, skal den kontraherende myndighed straks sende
     disse oplysninger skriftligt til de øvrige tilbudsgivere, for så vidt
     disse kendes og forudsat at de Ikke modtager oplysninger af kommerciel art
     vedrørende muligheden for at acceptere alternative løsninger. Den kontra-
     herende myndighed besvarer kun de forespørgsler eller anmodninger om præ-
     ciseringer, som den modtager mindst 30 dage før udløbet af fristen for
     Indgivelse af tilbud.
                                   ARTIKEL 18
                         Ændringer 1 udbudsmaterialet
     Såfremt den kontraherende myndighed foretager ændringer 1 udbudsmaterialet
     inden udløbet af fristen for Indgivelse af tilbud, giver den omgående
     samtlige potentielle tilbudsgivere, som har fået forelagt udbudsdoku-
     menterne, skriftlig meddelelse herom samt om en eventuel forlængelse af
     førnævnte frist, som efter den kontraherende myndigheds skøn er nødvendig
     for at give tilbudsgiverne mulighed for at tage hensyn til en sådan
     ændring.
 ---pagebreak---                                   - 32 -
                       INSTRUKTIONER TIL TILBUDSGIVERE
                                  ARTIKEL 19
                                    Sprog
     Tilbud, kontraktdokumenter og al korrespondance og alle dokumenter i for-
     bindelse hermed affattes på det sprog, der er foreskrevet i instruktio-
     nerne til tilbudsgiverne.
                                  ARTIKEL 20
                              Tilbuddets indhold
20.1 Det tilbud, som tilbudsgiver skal udarbejde og forelægge, skal i henhold
     til kravene i udbudsmaterialet omfatte:
     a) den udfyldte udbudsformular og tillægget hertil;
     b) tilbudsgarantien;
     c) den samlede prisoversigt ved kontrakter lydende på en samlet sum, eller
        fortegnelse over priser pr. enhed og/eller mængde- og prisspecifika-
        tioner ved kontrakter lydende på priser pr. enhed;
     d) fortegnelser over supplerende oplysninger;
     e) den i artikel 4 omhandlede dokumentation for tilbudsgiverens kvalifika-
        tioner og kapacitet, undtagen i tilfælde af begrænset udbud med for-
        udgående udvælgelse;
     f) tilladte alternative løsninger, og evt. andre elementer, som skal fore-
        lægges i overensstemmelse med de instruktioner til tilbudsgiverne, som
        er indeholdt i udbudsmaterialet;
     g) alle nødvendige oplysninger til vurdering af tilbuddene;
     h) hvis det 1 instruktionerne til tilbudsgiverne er angivet, at der kræves
        eftersalgsservice, en note med angivelse af de midler, som tilbudsgiver
        vil anvende til opfyldelse af forpligtelserne om at yde en sådan ser-
        vice;
     i) eventuelle supplerende garantier foreslået af tilbudsgiverne vedrørende
        bl.a. udførelsesperioden og arbejdets omfang;
     j) alle oplysninger om eventuelle påtænkte underentrepriser;
     k) tilbudsprisen samt betalingsmåde og valuta.
 ---pagebreak---                                     - 33 -
20.2 Der kræves eftersalgsservice i forbindelse med leverancekontrakter, med-
     mindre leverancernes art ikke berettiger til en sådan service. Hvis den
     kontraherende myndighed kræver eftersalgsservice:
     a) anføres betingelser og de nærmere regler for denne service og dens
        varighed i de særlige betingelser;
     b) skal ordremodtageren, medmindre leverancernes art eller de gældende
        vilkår ikke berettiger hertil, sørge for den krævede eftersalgsservice
        i den kontraherende myndigheds stat.
                                  ARTIKEL 21
                                 Entrepriser
21.1 I forbindelse med overvejelserne af, hvorledes et projekt kan udføres,
     tages der hensyn til den økonomiske og tekniske fordel, det indebærer at
     opdele projektet i ensartede entrepriser, som er så store som muligt.
21.2 Hvis et projekt er opdelt i entrepriser, anføres i instruktionerne til
     tilbudsgiverne:
     a) antallet af entrepriser,
     b) arten, beliggenheden og størrelsen af hver enkelt entreprise og
     c) eventuelt det mindste og største antal entrepriser, som en tilbudsgiver
        kan afgive tilbud på.
21.3 Fremgangsmåden for indgivelse af tilbud er følgende:
     a) en tilbudsgiver kan afgive tilbud på hver enkelt entreprise;
     b) medmindre andet er anført i instruktionerne til tilbudsgiverne, kan en
        tilbudsgiver i sit bud anføre den samlede rabat, han vil yde i tilfælde
        af at visse eller alle de entrepriser, for hvilke han har afgivet sær-
        skilte tilbud, slås sammen;
     c) medmindre det 1 instruktionerne til tilbudsgiverne er anført, at entre-
        priser, der er tildelt den samme tilbudsgiver, udgør en enkelt kon-
        trakt, udgør hver enkelt entreprise en særskilt kontrakt;
     d) hvis entrepriser skal tildeles forskellige tilbudsgivere, kan det 1
        udbudsmaterialet eller instruktionerne til tilbudsgiverne anføres, at
        tilbudsgiveren 1 forbindelse med en bestemt entreprise skal sikre koor-
        dineringen af udførelsen af alle entrepriserne.
 ---pagebreak---                                     - 34 -
                                    ARTIKEL 22
                            Samarbejde med tredjemand
22.1 For at opøve OLT's evne til at udvikle deres tekniske færdigheder
     og forbedre deres rådgiveres know-how fremmes samarbejdsarrangementer mel-
     lem konsulentfirmaer, rådgivende ingeniører, eksperter og institutioner i
     EØF og OLT. Med henblik herpå iværksætter Kommissionen og OLT
     alt for
     a) ved hjælp af joint ventures at fremme underentrepriser
        eller anvendelse af eksperter, der er statsborgere i OLT, i de
        hold, der ansættes af konsulentfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer eller
        institutioner i EØF;
     b) i udbudsmaterialet at oplyse tilbudsgiverne om de udvælgelseskriterier
        og præferencer, der er fastsat i disse almindelige bestemmelser, navnlig
        dem, der vedrører fremme af anvendelsen af OLT's menneskelige res-
        sourcer.
22.2 Den kontraherende myndighed kan i udbuddet eller under forhandlingen af en
     kontrakt foreslå de potentielle tilbudsgivere, at de lader sig bistå af andre
     OLT eller AVS-virksomheder eller nationale eksperter og rådgivere, som udvælges
     efter fælles overenskomst. Dette samarbejde kan tage form af enten et joint
     venture, en underentreprise eller oplæring af praktikanter på jobbet.
22.3 Når samarbejdet tager form af:
     a) et joint venture, finder artikel 4.3, litra b ) , anvendelse;
     b) en underentreprise, finder artikel 4.3, litra f), anvendelse;
     c) oplæring af praktikanter på jobbet, skal de praktikanter, der foreslås
        af den kontraherende myndighed, være i besiddelse af grundlæggende fær-
        digheder med henblik på at kunne deltage effektivt i de opgaver under
        oplæringen på jobbet, som kontraktens udførelse indebærer. Det maksimale
        antal praktikanter fastsættes i de særlige betingelser. Der skal ved
        beregningen af vederlaget eller i tilbudspriserne tages hensyn til de
        eventuelle omkostninger, som oplæring af praktikanter på jobbet medfører
        for tilbudsgiveren. Oplæring af praktikanter på jobbet må under ingen
        omstændigheder begrænse de forpligtelser, der påhviler den ordremodta-
        ger, med hvem kontrakten indgås, eller pålægge den kontraherende myndig-
        hed eller projektlederen nogen form for ansvar.
22.4 De involverede parter forpligter sig til at samarbejde og træffer aftale om
     de nærmere retningslinjer for et sådant samarbejde, herunder navnlig det
     deraf opståede ansvar.
 ---pagebreak---                                        - 35 -
                                     ARTIKEL 23
                            Tilbudsgivernes uafhængighed
23.1 Såfremt tilbudsgiveren i forbindelse med kontrakter om tjenesteydelser har
     juridisk tilknytning til fysiske eller juridiske personer, der vil kunne
     deltage i udførelsen af arbejder eller tilvejebringelsen af leverancer, som
     tjenesteydelserne har til formål at definere eller forberede, eller dersom
     han opretholder særlige forbindelser med disse af en sådan art, at hans
     uafhængighed vil kunne drages i tvivl, skal han underrette den kontraheren-
     de myndighed herom i sit tilbud eller på tidspunktet for kontraktens for-
     handling og når som helst sådanne omstændigheder foreligger inden kontrak-
     tens tildeling.
23.2 Hvis der, uanset at sådanne oplysninger foreligger, indgås en kontrakt med
     den pågældende tilbudsgiver, forbeholder den kontraherende myndighed sig
     ret til at udelukke de pågældende fysiske eller juridiske personer fra del-
      tagelse i sådanne arbejder eller leverancer.
                                     ARTIKEL 24
                     Prisfastsættelse i forbindelse med tilbud
24.1 Tilbudsgiveren skal give de oplysninger, der i udbudsmaterialet kræves for
      prisudregningen, foretage de nødvendige beregninger, underskrive udbuds-
      formularen og vedlægge den tilbuddet.
24.2 Det samlede tilbudsbeløb skrives med tal og bogstaver. I alle tilfælde,
      hvor der er forskel mellem den pris, der er angivet i tal, og den pris, der
      er angivet med bogstaver, gælder sidstnævnte. Hvis det kræves i instruktio-
      nerne til tilbudsgiverne, skrives ligeledes følgende med tal og bogstaver:
      a) i forbindelse med kontrakter lydende på en samlet sum: den samlede pris-
          oversigt;
      b) i forbindelse med kontrakter lydende på priser pr. enhed: priserne pr.
          enhed for hver enkelt post i mængde- og prisspecifikationen og/eller
          fortegnelsen over priserne pr. enhed;
      c) i forbindelse med blandede kontrakter: den samlede prisoversigt for den
          del af kontrakten, der lyder på en samlet sum, samt prisen pr. enhed i
          mængde- og prisspecifikationen og/eller fortegnelsen over priserne pr.
          enhed for den del af kontrakten, der lyder på priser pr. enhed.
 24.3 Priserne skal angives således,   at de svarer til de enkelte posters værdi 1
      forhold til tilbuddets samlede   beløb. De må Ikke kunne give et forkert
       indtryk ved sammenligningen af  tilbuddene eller føre til betaling af acon-
      tobeløb, der står 1 misforhold   til værdien af det udførte arbejde.
 ---pagebreak---                                    - 36 -
24.4 Tilbuddene angives i den nationale valuta i den kontraherende myndigheds
     stat.
24.5 Tilbudsgiveren kan i sit tilbud anmode om, at en begrundet del, udtrykt som
     en procentdel af tilbudsprisen, betales til ham direkte i fremmed valuta.
     Den krævede begrundelse vurderes på baggrund af verificerbare kendsgernin-
     ger vedrørende den faktiske oprindelse af de pågældende arbejder, leveran-
     cer eller tjenesteydelser og de udgifter, som de medfører. Omregningskursen
     er den, der gælder 30 dage før den sidste frist for indgivelse af tilbud.
24.6 Tilbudsgiveren tager i sit pristilbud hensyn til de skatte- og afgiftsord-
     ninger, der finder anvendelse i henhold til den gældende konvention.
                                   ARTIKEL 25
                               Gyldighedsperiode
25.1 Tilbudsgivere er bundet af deres tilbud i den periode, som den kontrahe-
     rende myndighed har foreskrevet i henhold til artikel 13. Tilbud, der er
     gyldige i en kortere periode, kan af den kontraherende myndighed forkastes
     som ikke værende i overensstemmelse med reglerne. Den af den kontraherende
     myndighed fastsatte periode skal være tilstrækkelig lang til, at tilbuddene
     kan vurderes og sammenlignes og alle nødvendige tilladelser og godkendelser
     opnås og tildeling af kontrakten bekendtgøres. Gyldighedsperioden bør nor-
     malt ikke være på mere end 120 dage fra den sidste frist for indgivelse af
     tilbud, men den kan variere alt efter kontraktens art og komplicerede
     karakter.
25.2 Under særlige omstændigheder kan den kontraherende myndighed før udløbet af
     tilbuddets oprindelige gyldighedsperiode anmode tilbudsgiveren om en nær-
     mere angiven forlængelse af gyldighedsperioden. Hvis tilbudsgivere efter-
     kommer denne anmodning, vil det hverken kræves eller tillades, at de ændrer
     deres tilbud, men det vil kræves, at de forlænger gyldighedsperioden for
     deres tilbudsgarantier tilsvarende. Bestemmelserne i artikel 26 vedrørende
     frigørelse og fortabelse af tilbudsgarantien gælder fortsat under tilbud-
     dets forlængede gyldighedsperiode.
25.3 Den udvalgte tilbudsgiver forbliver bundet af sit tilbud 1 en yderligere
     periode på 60 dage fra modtagelsen af meddelelsen om sin udvælgelse.
 ---pagebreak---                                           - 37 -
                                        ARTIKEL 26
                                      Ti1budsgaranti
26.1 Medmindre andet er anført i instruktionerne til tilbudsgiverne, skal til-
     budsgivere i forbindelse med bygge- og anlægs- samt leverancekontrakter
     stille en sikkerhed som garanti for deres tilbud. I udbudsmaterialet fast-
     sættes størrelsen af denne sikkerhed, som
                                      under ingen omstændigheder udgør mere end 2%.
26.2 Tilbudsgarantien stilles i form af en bankgaranti, en bankanvisning, en
     noteret check, en kaution stillet af et forsikrings- eller et kautionsfor-
     sikringsselskab, et uopsigeligt akkreditiv eller et kontant beløb, der ind-
     betales til den kontraherende myndighed. Hvis tilbudsgarantien stilles 1
     form af en bankgaranti, en bankanvisning, en noteret check eller en kau-
     tion, skal den udstedes af en bank og/eller et forsikrings- eller kautions-
      forsikringsselskab. s o m e r godkendt af den kontraherende myndighed, og som
     er etableret i et OLT, en AVS-stat eller en medlemsstat. Bankgarantien eller kauti
     onen skal være i nøje overenstemmelse med den formular vedr. tilbudsgaran-
     ti, der er indeholdt i udbudsmaterialet, eller ved underhåndsaftaler i de
     særlige betingelser. Uanset formen skal sikkerheden være stillet særskilt,
     udbetales ved første anmodning og være gyldig i mindst 60 dage ud over
     tilbuddets gyldighedsperiode.
26.3 Tilbud, der ikke er ledsaget af en acceptabel tilbudsgaranti, kan forkastes
     af den kontraherende myndighed.
26.4 Tilbudsgarantier, der er stillet af tilbudsgivere, hvis tilbud ikke er
     blevet antaget, vil blive frigjort senest 60 dage efter udløbet af tilbud-
     dets gyldighedsperiode, som eventuelt forlænget i henhold til artikel 25.2,
     eller ved kontraktens tildeling, idet det tidligste af disse to tidspunkter
     lægges til grund.
26.5 Den tilbudsgaranti, der er stillet af ordremodtageren, frigøres, når han
     har underskrevet kontrakten og stillet den krævede garanti for udførelse af
     kontrakten til den kontraherende myndigheds tilfredshed.
26.6 Tilbudsgarantien kan kræves udbetalt uden varsel:
     a) hvis en tilbudsgiver trækker sit tilbud tilbage 1 tilbuddets gyldigheds-
         periode;
     b) hvis ordremodtageren ikke underskriver kontrakten eller stiller den
         krævede garanti for udførelse af kontrakten inden for den fastsatte
         frist.
 ---pagebreak---                                    - 38 -
                                   ARTIKEL 27
                         Tilbud på alternativ udførelse
27.1 Medmindre andet er anført i instruktionerne til tilbudsgiverne, kan til-
     budgiverne indgive et tilbud, der er baseret på en alternativ løsning.
     Instruktionerne til tilbudsgiverne skal specificere alle begrænsninger,
     projekteringskriterier og andre krav, der gælder for alternative løsninger.
     Medmindre andet er anført i instruktionerne til tilbudsgiverne, er indgi-
     velsen af et tilbud, der er baseret på en alternativ løsning, betinget af,
     at der indgives et tilbud, der er i overensstemmelse med den ønskede løs-
     ning.
27.2 Ved bud på alternativ udførelse må forskrifterne i disse almindelige be-
     stemmelser ikke fraviges. Tilbud, der er nøje baseret på udbudsmaterialet,
     og tilbud på alternative løsninger vurderes samtidig.
27.3 Det skal i instruktionerne til tilbudsgiverne angives, hvorvidt en til-
     budsgiver, der indgiver en alternativ løsning, skal være ansvarlig for
     projekteringen af den alternative løsning, og, hvis dette er tilfældet,
     skal procedurerne for bl.a. efterprøvning, godkendelse og revision, være
     specificeret heri.
27.4 Ethvert indgivet bud på alternativ løsning skal omfatte:
     a) et særligt tilbud for den alternative løsning;
     b) en påvisning af fordelene ved den alternative løsning i forhold til den
        ønskede løsning, herunder dokumentation for enhver økonomisk fordel;
     c) et udkast til ændringer i de særlige betingelsers tekniske bestemmelser,
        der er nødvendiggjort af den alternative løsning;
     d) de tegninger og specifikationer, der er vedlagt den ønskede løsning, men
        som ikke berøres af den alternative løsning;
     e) de tegninger og specifikationer, der berøres af den alternative løsning;
     f) en teknisk beskrivelse af den alternative løsnings udformning samt i
        givet fald tegninger og beregninger;
     g) for kontrakter lydende på en samlet pris: en detaljeret prisoversigt som
        ændret ved den alternative løsning;
     h) for kontrakter lydende på priser pr. enhed: en mængde- og prisspecifika-
        tion og/eller en fortegnelse over priserne som ændret ved den alterna-
        tive løsning.
 ---pagebreak---                                     - 39
                                   ARTIKEL 28
                      Besøg forud for afgivelse af tilbud
28.1 Tilbudsgiveren rådes til at besøge og inspicere det sted, hvor kontrakten
     skal udføres, samt dets omgivelser, og på eget ansvar selv at indhente alle
     de oplysninger, der måtte være nødvendige til udarbejdelse af tilbuddet og
     til indgåelse af en kontrakt. Tilbudsgiveren afholder selv omkostningerne
     ved et sådant besøg.
28.2 Den kontraherende myndighed skal så vidt muligt give tilbudsgiveren og
     dennes personale eller befuldmægtigede adgang til det sted, hvor kontrakten
     skal udføres med henblik på sådan inspektion, forudsat at tilbudsgiver,
     hans personale eller befuldmægtigede fritager den kontraherende myndighed
     og dennes personale og befuldmægtigede for ethvert ansvar i denne forbin-
     delse. Tilsvarende er tilbudsgiver ansvarlig for enhver personskade (døde-
     lig eller ikke), tab eller skade, som ikke ville være opstået, hvis en
     sådan tilladelse ikke var givet.
28.3 Med forbehold af lovgivning og bestemmelser om indvandring i den kontra-
     herende myndigheds stat skal de. pågældende OLT give indrejsetilla-
     delse til enhver person, som fremlægger bevis for, at han kan deltage i
     udbud i henhold til artikel 4, eller til en sådan persons befuldmægtigede,
     med henblik på at aflægge besøg, der gør det muligt for ham at udarbejde
     sit tilbud. Denne tilladelse udløber dagen efter udløbet af tilbuddets
     gyldighedsperiode.
                                   ARTIKEL 29
                             Underskrift af tilbud
29.1 Tilbuddet underskrives af tilbudsgiveren eller dennes behørigt befuldmægti-
     gede, som krævet i instruktionerne til tilbudsgiverne. Det udfærdiges i ét
     originaleksemplar mærket "original". Antallet af kopier, som tilbudsgiveren
     skal medsende, angives i instruktionerne til tilbudsgiverne. Kopierne skal
     underskrives på samme måde som originalen og skal være mærket "kopi".
29.2 Tilbud, som indgives af en befuldmægtiget, skal indeholde navnet på den
     fuldmagtsgiver, på hvis vegne han handler. Ingen befuldmægtiget kan repræ-
     sentere mere end én tilbudsgiver. Befuldmægtigede skal vedlægge tilbuddet
     den simple kontrakt eller det for offentlig myndighed eller privat oprette-
     de dokument, der giver dem beføjelse til at handle på tilbudsgivernes veg-
     ne. Underskrifter på et privat oprettet dokument skal bekræftes 1 overens-
     stemmelse med loven i fuldmagtsgiverens stat.
29.3 Hvis tilbudsgiveren er et joint venture eller konsortium bestående af to
     eller flere personer, må der kun være ét tilbud med henblik på én kontrakt,
     hver enkelt person skal underskrive tilbuddet, og alle disse personer hæf-
     ter solidarisk for tilbuddet og enhver heraf følgende kontrakt i henhold
     til lovgivningen i den kontraherende myndigheds stat og skal udpege en af
 ---pagebreak---                                   - 40 -
     disse personer til leder med beføjelse til at forpligte det pågældende
     joint venture eller konsortium. Sammensætningen af og stiftelsesoverens-
     komsten for dette joint venture eller konsortium må ikke ændres uden den
     kontraherende myndigheds forudgående skriftlige godkendelse.
29.4 Tilbuddet må kun underskrives af repræsentanten for et joint venture eller
     konsortium, dersom dets medlemmer udtrykkeligt har givet ham skriftlig
     fuldmagt hertil, og dersom den kontrakt eller de for offentlig myndighed
     eller privat oprettede dokumenter, der bekræfter denne fuldmagt, er vedlagt
     tilbuddet. Alle underskrifter på et privat oprettet dokument skal bekræftes
     i overensstemmese med de nationale love og forskrifter, der gælder for hver
     af parterne i et joint venture eller konsortium, sammen med de fuldmagter,
     hvorved underskrivernes beføjelse til at indgå forpligtelser på medlemmer-
     nes vegne fastslåes skriftligt. Hvert medlem af et sådant joint venture
     eller konsortium skal fremlægge den i artikel 4 krævede dokumentation, som
     om han selv var tilbudsgiver.
29.5 Der må ikke være foretaget ændringer, overskrivninger eller udstregninger i
     det samlede tilbud, undtagen efter instruks fra den kontraherende myndig-
     hed, eller som er nødvendige for at rette fejl, som tilbudsgiveren har
     gjort. Ændringer og rettelser paraferes af den eller de personer, der un-
     derskriver tilbuddet.
29.6 Med undtagelse af entrepriser som omhandlet i artikel 21 og alternative
     løsninger som omhandlet i artikel 27 kan en tilbudsgiver kun indgive ét
     tilbud. Ingen tilbudsgiver kan deltage i en andens tilbud på samme kontrakt
     i nogen som helst egenskab.
                              INDGIVELSE AF TILBUD
                                   ARTIKEL 30
                                   Tidsfrist
30.1 Den kontraherende myndighed skal modtage tilbuddene på den adresse og inden
     udløbet af den frist, der er anført i artikel 13. Ved fastsættelsen af
     denne frist skal den kontraherende myndighed sikre sig, at den er tilstræk-
     kelig lang under hensyn til det påtænkte projekts art, størrelse, komplice-
     rede karakter, placering og andre relevante faktorer. Den må dog ikke være
     på mindre end 90 dage ved et offentligt udbud.
30.2 Den kontraherende myndighed kan efter eget skøn forlænge den i artikel 30.1
     nævnte frist for indgivelse af tilbud ved at ændre udbudsmaterialet i over-
     ensstemmelse med artikel 18; i så fald vil den kontraherende myndigheds og
     tilbudsgivernes tidligere rettigheder og forpligtelser i henhold til den
     oprindelige frist derefter være underkastet den forlængede frist. Hvis en
     tilbudsgiver efter at have modtaget meddelelsen om forlængelsen gør brug af
 ---pagebreak---                                         - 41
     sin ret til at kalde sit tilbud tilbage, tilbagesendes hans tilbud til ham
     og hans tilbudsgaranti frigøres, efter at tilbuddene er åbnet.
30.3 Tilbud, som den kontraherende myndighed modtager efter udløbet af den frist
      for modtagelse af tilbud, som den har fastsat i henhold til artikel 13.4,
      litra g ) , og artikel 18, afvises og returneres til tilbudsgiveren, efter at
      tilbuddene er åbnet.
                                      ARTIKEL 31
                          Forsegling ograsærkningaf kuverter
31.1 Tilbuddet og de i instruktionerne til tilbudsgiverne krævede bilag samt den
      i artikel 4 omhandlede dokumentation lægges i en forseglet, ikke-identifi-
      cerbar kuvert, der kun må indeholde følgende angivelser:
      a) den adresse for indgivelse af tilbud, der er angivet i udbudsbekendtgø-
          rel sen eller i udbuddet;
      b) henvisning til den udbudsbekendtgørelse, i henhold til hvilken tilbuddet
          indgives;
      c) i givet fald numrene på de entrepriser, der afgives tilbud på; og
      d) påskriften "må først åbnes på datoen for åbningen af tilbud", affattet
          på det sprog, som udbudsmaterialet er affattet på.
31.2 Det skal i instruktionerne til tilbudsgiverne i hvert enkelt tilfælde nær-
      mere angives, hvorvidt dokumenterne vedrørende prisforslaget skal lægges
      sammen med det tekniske forslag i én kuvert eller i særskilte kuverter. I
      sidstnævnte tilfælde lægges prisforslaget i en særskilt, identificerbar
      kuvert, mærket "Tilbudspris", som forsegles og lægges sammen med det tekni-
      ske forslag i kuverten som omhandlet i artikel 31.1.
                                      ARTIKEL 32
                            Tilbagekaldelser og ændringer
32.1 Enhver tilbudsgiver kan ændre eller tilbagekalde sit tilbud inden udløbet
      af den i artikel 30.3 nævnte frist, forudsat at den kontraherende myndighed
      modtager skriftlig meddelelse om en sådan ændring eller tilbagekaldelse
       inden udløbet af nævnte frist.
 32.2 Tilbudsgiverens meddelelse om ændring eller tilbagekaldelse skal udformes,
       forsegles, mærkes og forsendes i overensstemmelse med bestemmelserne 1
       artikel 31. En meddelelse om tilbagekaldelse kan ligeledes afleveres per-
       sonligt, eller sendes pr. telex, telegram eller telefax, men skal opfølges
       af en underskrevet bekræftelse, der er poststemplet Inden udløbet af
 ---pagebreak---                                     - 42 -
      fristen for indgivelse af tilbud. Tilbagekaldelser skal være ubetingede og
      indebærer, at yderligere tiltagelse i udbudsproceduren ophører.
32.3 Tilbud kan ikke ændres efter udløbet af den i artikel 30.3 nævnte frist,
      undtagen i overensstemmelse med artikel 34.1.
32.4 Tilbud kan ikke tilbagekaldes i perioden mellem udløbet af den i arti-
      kel 30.3 nævnte frist og udløbet af gyldighedsperioden for tilbuddet. Til-
      bagekaldelse af tilbud i denne periode kan medføre, at tilbudsgiveren mi-
      ster tilbudsgarantien.
                               GENNEMGANG AF TILBUD
                                     ARTIKEL 33
                                 Åbning af tilbud
33.1 Så snart tilbuddene er modtaget, indføres de i en særlig fortegnelse i den
      rækkefølge, hvori de ankommer. Der anføres et registreringsnummer samt dato
      og klokkeslæt for modtagelsen på kuverten. Disse kuverter skal forblive
      uåbnede og opbevares på et sikkert sted, indtil de åbnes under overholdelse
      af de i artikel 33.2 og 33.3, nævnte betingelser.
33.2 Ved en offentlig åbning af tilbuddene bekendtgøres tilbudsgivernes navne,
      tilbudspriserne, de skriftlige meddelelser om ændring og tilbagekaldelse af
      tilbud, tilstedeværelsen af den krævede tilbudsgaranti og andre oplysnin-
      ger, som den kontraherende myndighed eventuelt måtte anse det for hensigts-
      mæssigt at bekendtgøre. I tilfælde af et "to-kuvertsystem" som omhandlet i
      artikel 31.2, bekendtgøres det, at ingen priskuverter er åbnet.
33.3 Åbning og gennemgang af tilbud sker i overensstemmelse med reglerne i det
      pågældende OLT og skal have til formål at fastslå, om tilbuddene er
      fuldstændige, om den krævede tilbudsgaranti er stillet, om do-
      kumenterne er behørigt underskrevet, og om tilbuddene generelt er
      i orden.
33.4 Kuverter, der bærer påskriften "tilbudspris" i overensstemmelse med arti-
      kel 31, må ikke åbnes, før arbejdet med vurderingen af tilbuddene, bortset
      fra priserne, er tilendebragt.
33.5 Kun tilbud indeholdt i kuverter, som er modtaget inden udløbet af den i
      artikel 30.3 nævnte frist, kan komme i betragtning under vurderingen.
33-.6 Den kontraherende myndighed fører til eget brug protokol over tUbudsåbnin-
      gen, herunder de oplysninger, der gives de tilstedeværende i overensstem-
      melse med artikel 33.2.
 ---pagebreak---                                        43 -
33.7 Efter den offentlige åbning af tilbud må der ikke gives oplysninger vedrø-
     rende gennemgang, indhentning af yderligere oplysninger, vurdering og sam-
     menligning af tilbud samt henstillinger vedrørende tildelingen af kontrak-
     ten til tilbudsgivere eller andre personer, der ikke er officielt berørt af
     denne procedure.
33.8 En tilbudsgivers eventuelle forsøg på at påvirke den kontraherende myndig-
     hed under proceduren for gennemgang, indhentning af yderligere oplysninger,
     vurdering og sammenligning af tilbuddene samt i forbindelse med afgørelser
     vedrørende tildelingen af kontrakten medfører, at hans tilbud afvises.
33.9 Den delegerede er til stede ved åbningen af tilbud og modtager en kopi af
     hvert tilbud.
                                   ARTIKEL 34
                              Vurdering af tilbud
34.1 For at lette gennemgangen, vurderingen og sammenligningen af tilbud kan den
     kontraherende myndighed anmode tilbudsgiverne hver for sig om yderligere
     oplysninger om deres tilbud, herunder specifikationer af priser pr. enhed.
     Anmodningen om supplerende oplysninger og svaret herpå skal forelægges
     skriftligt eller på en af de måder, der henvises til i artikel 12, men der
     må ikke søges, tilbydes eller tillades nogen ændring i tilbuddets pris
     eller indhold, undtagen hvis det er nødv-endigt for at bekræfte rettelsen af
     regnefejl, som den kontraherende myndighed har opdaget under vurderingen af
     tilbuddene i henhold til artikel 34.7.
34.2 Forud for den detaljerede vurdering af tilbuddene fastslår den kontra-
     herende myndighed, hvorvidt hver enkelt tilbud stemmer overens med kravene
     1 udbudsmaterialet.
34.3  Et korrekt udformet tilbud skal i artikel A34 forstås som et tilbud, der
      er 1 overensstemmelse med alle beskrivelser, betingelser og specifikatio-
      ner i udbudsmaterialet uden væsentlige afvigelser eller forbehold. Væsent-
      lige afvigelser eller forbehold skal forstås som sådanne, der 1 betydeligt
      omfang berører kontraktens formål, kvalitet eller udførelse, eller som 1
      betydeligt omfang afviger fra udbudsmaterialet eller begrænser den kontra-
      herende myndigheds rettigheder eller tilbudsgiverens forpligtelser i hen-
      hold til kontrakten, og som vil berøre konkurrenceevnen hos andre tilbuds-
      givere, som indgiver korrekt udformede tilbud.
34.4  Hvis et tilbud ikke stemmer overens med kravene i udbudsmaterialet, afvi-
      ses det af den kontraherende myndighed og kan 1kke derefter bringes 1
      overensstemmelse med kravene ved rettelse eller tilbagetrækning af de
      pågældende afvigelser eller forbehold.
 ---pagebreak---                                    - 44 -
34.5  Tilbud, der er erklæret korrekt udformede, underkastes derefter en teknisk
      vurdering med henblik på at sikre, at de stemmer overens med udbudsbe-
      kendtgørel sen og bestemmelserne i artikel 36 og klassificeres derefter på
      grundlag af deres tekniske kvaliteter. I de særlige betingelser fastsættes
      de detaljerede kriterier for den tekniske vurdering.
34.6  Efter den tekniske vurdering foretages der en økonomisk vurdering af de
      tilbud, der teknisk set er korrekt udformede på grundlag af artikel 34.5.
      Tilbuddene sammenlignes i den nationale valuta.
34.7  Tilbud, der er erklæret korrekt udformede, kontrolleres af den kontra-
      herende myndighed for eventuelle regnefejl i udregninger og sammenlægnin-
      ger. Fejl rettes af den kontraherende myndighed således:
      a) hvis der er forskel mellem beløb, der er angivet i både tal og bog-
         staver, gælder sidstnævnte beløb; og
      b) hvis der er forskel mellem prisen pr. enhed og det samlede beløb, der
         fremkommer ved multiplikation af pris pr. enhed og mængde, gælder den
         angivne pris pr. enhed, medmindre der efter den kontraherende myndig-
         heds opfattelse er tale om en oplagt fejl i prisen pr. enhed, i hvilket
         tilfælde det samlede beløb gælder, og prisen pr. enhed rettes af den
         kontraherende myndighed; dette gælder ikke kontrakter lydende på en
         samlet sum.
34.8  Det i tilbuddet opgivne beløb, der om nødvendigt er tilpasset af den kon-
      traherende myndighed i overensstemmelse med artikel 34, stk. 6, betragtes
      som bindende for tilbudsgiveren. Hvis tilbudsgiveren ikke accepterer det
      rettede beløb i tilbuddet, afvises hans tilbud.
34.9  Efter at tilbuddene er vurderet i overensstemmelse med bestemmelserne i
      artikel 34, opdeles de korrekt udformede tilbud i tilbud fra tilbuds-
      givere, der kan opnå præference i overensstemmelse med artikel 9 og tilbud
      fra andre tilbudsgivere. Udelukkende med henblik på den videre vurdering
      og sammenligning af tilbuddene lægges der et beløb svarende til præferen-
      cemarginen, udtrykt i procent, til de korrigerede tilbudspriser fra til-
      budsgivere, som ikke kan opnå præference. Yderligere oplysninger om de
      fremgangsmåder, der skal anvendes ved gennemførelsen af præferencebestem-
      melserne i artikel 9, fastlægges af den kontraherende myndighed i udbuds-
      materialet.
34.10 Vurderingsforhandlingerne indføres 1 en behørigt underskrevet protokol,
      som ikke må offentliggøres eller bekendtgøres for nogen tilbudsgiver. En
      kopi af denne protokol sendes til den delegerede.
 ---pagebreak---                                      - 45 -
                                     ARTIKEL 35
                          Annullering af udbudsproceduren
35.1  Den kontraherende myndighed kan, inden den tildeler kontrakten, og uden
      derved at pådrage sig noget ansvar over for de berørte tilbudsgivere og
      uanset på hvilket stadium en procedure, som er indledt med henblik på
      indgåelse af kontrakten, befinder sig.
      a) enten bestemme sig til at annullere udbudsproceduren i henhold til
          artikel 35.2 eller give ordre til, at proceduren skal begynde forfra,
          om nødvendigt under anvendelse af en anden metode; eller
      b) når projektet er opdelt i entrepriser, nøjes med at tildele nogle af
          entrepriserne og eventuelt beslutte, at de andre skal omfattes af et
          andet tilbud eller andre tilbud, om nødvendigt under anvendelse af en
          anden metode.
35.2  Den kontraherende myndighed kan annullere en udbudsprocedure i følgende
      tilfælde:
      a) dersom der ikke foreligger noget tilbud, som er i overensstemmelse med
          udbudsmateri al et ;
      b) dersom der ikke er modtaget noget tilbud, der opfylder de kriterier for
          tildeling af kontrakten, som er anført i artikel 36;
      c) dersom projektets økonomiske eller tekniske data er blevet ændret;
      d) dersom usædvanlige omstændigheder gør en normal udførelse af kontrakten
          umulig;
      e) dersom samtlige modtagne tilbud overstiger de finansielle midler, der
          er afsat til kontrakten;
       f) dersom de modtagne tilbud indeholder alvorlige fejl, der hindrer mar-
          kedskræfternes frie spil; eller
      g) hvis der ikke har været nogen konkurrence.
 35.3  I tilfælde af annullering af udbudsproceduren giver den kontraherende myn-
       dighed de tilbudsgivere, som endnu er bundet af deres tilbud, meddelelse
       herom. Sådanne tilbudsgivere har intet krav på erstatning; de har krav på
       straks at få frigjort tilbudsgarantien.
 35.4  Når annulleringen af tilbudsproceduren skyldes omstændigheder, som Ikke
       gør det nødvendigt at åbne tilbuddene, sendes de uåbnede og forseglede
       konvolutter, der indeholder tilbudspriserne og de andre elementer 1 til-
       buddet, tilbage til tilbudsgiverne på disses bekostning.
 ---pagebreak---                                   - 46 -
                            TILDELING AF KONTRAKTEN
                                   ARTIKEL 36
                                   Udvælgelse
36.1 Den kontraherende myndighed tildeler kontrakten:
     a) til den tilbudsgiver, hvis tilbud anses for at stemme overens med kra-
        vene i udbudsmaterialet;
     b) til den tilbudsgiver, som ved bygge- og anlægskontrakter samt leveran-
        cekontrakter har indgivet det mest fordelagtige tilbud ud fra en vurde-
        ring af navnlig følgende kriterier:
           i) pris samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger;
          ii) tilbudsgivernes kvalifikationer og garantier samt tilbuddets
              tekniske kvaliteter, herunder tilbuddet om eftersalgsservice i
               det pågældende OLT;
         iii) kontrakternes art samt betingelserne og tidsfristerne for deres
              udførelse og tilpasningen til de lokale forhold;
     c) til den tilbudsgiver, som ved kontrakter vedrørende tjenesteydelser har
        indgivet det mest fordelagtige tilbud, bl.a. under hensyn til pris,
        teknisk kvalitet, den tilrettelæggelse og metode, der foreslås ved præ-
        steringen af tjenesteydelserne, samt det foreslåede personales kvalifi-
        kationer, uafhængighed og disponibilitet.
36.2 Dersom to tilbud ved anvendelse af ovenstående kriterier anses for at være
     lige gode, foretrækkes
     a) en tilbudsgiver fra et OLT eller en AVS-stat; eller,
     b) hvis der ikke foreligger et sådant tilbud, den tilbudsgiver, som
             giver den bedst mulige udnyttelse af fysiske og menneskelige
             ressourcer.
36.3 Den kontraherende myndighed:
     a) afslutter vurderingen af tilbuddene Inden udløbet af deres gyldigheds-
        periode under hensyn til den tid, der er nødvendig for godkendelse af
        kontrakterne;
 ---pagebreak---                                   - 47 -
     b) sender resultatet af gennemgangen af tilbuddene og et forslag til til-
        deling af kontrakt til den delegerede.
36.4 Den delegerede skal:
     a) inden 30 dage godkende den kontraherende myndigheds forslag til tilde-
        ling af kontrakter for samtlige:
          i) underhåndsaftaler;
         ii) kontrakter om tjenesteydelser;
        iii) kontrakter i forbindelse med katastrofebistand;
         iv) kontrakter, hvortil der anvendes hasteprocedure, når det drejer
             sig om bygge- og anlægskontrakter til en værdi af under 5 mio. ecu
             og leverancekontrakter til en værdi af under 1 mio. ecu;
     b) inden 30 dage godkende den kontraherende myndigheds forslag til tilde-
        ling af kontrakter, der ikke er omfattet af artikel 36.4, litra a),
        når følgende betingelser er opfyldt: det udvalgte tilbud er det laveste
        af dem, der stemmer overens med kravene i udbudsmaterialet, det opfyl-
        der de heri anførte udvælgelseskriterier og overstiger ikke det beløb,
        der er afsat til kontrakten;
     c) hvis betingelserne 1 artikel 36.4, litra b), ikke er opfyldt, fremsende
        forslaget til tildeling af kontrakt til Kommissionen, der skal træffe
        afgørelse herom senest 60 dage efter, at den delegerede har modtaget
        det. Hvis prisen for det udvalgte tilbud overstiger det beløb, der er
        afsat til kontrakten, skal Kommissionen, efter at have godkendt tilde-
        lingen, påtage sig den nødvendige økonomiske forpligtelse.
                                  ARTIKEL 37
                           Meddelelse om tildeling
37.1 Inden udløbet af tilbuddenes gyldighedsperiode meddeler den kontraherende
     myndighed skriftligt ordremodtageren, at hans tilbud er blevet antaget.
37.2 Så snart ordremodtageren for så vidt angår bygge- og anlægskontrakter samt
     leverancekontrakter har stillet en garanti for udførelse af kontrakten 1
     henhold til bestemmelserne i artikel 40, meddeler den kontraherende myn-
     dighed straks de øvrige tilbudsgivere, at deres tilbud Ikke er blevet
     antaget og returnerer deres tilbudsgarantier, medmindre andet er angivet i
     udbudsmaterial et.
 ---pagebreak---                                   - 48 -
37.3 Den kontraherende myndighed er ikke forpligtet til at begrunde sit valg
     eller indlede drøftelser eller brevvekslinger med tilbudsgiverne om resul-
     taterne af udbuddet.
37.4 Resultaterne af offentlige udbud offentliggøres i De Europæiske Fælles-
     skabers Tidende og under hensyn til praksis i de pågældende .       -i
     dens tilsvarende publikationer og/eller på enhver anden egnet måde.
                                   ARTIKEL 38
                       Udarbejdelse af kontraktdokumentet
38.1 Efter meddelelsen af resultatet af udbuddet i henhold til artikel A37 udar-
     bejder den kontraherende myndighed kontraktdokumentet til forelæggelse for
     ordremodtageren til underskrivelse. Dette kontraktdokument indeholder
     mindst følgende:
     a) en fortegnelse over de dokumenter, som kontrakten omfatter med angivelse
        af dokumenternes rækkefølge;
     b) eventuelle godkendte tilføjelser til eller afvigelser fra disse
        dokumenter;
     c) kontraktprisen;
     d) eventuelle afgørelser, som den kontraherende myndighed har truffet i
        henhold til artikel 34.7;
     e) navnet på projektlederen og dennes repræsentant, hvis disse ikke er
        nævnt i de særlige betingelser.
38.2 Kontraktdokumentet tilsendes ordremodtageren til underskrift.
                                   ARTIKEL 39
                          Underskrivelse af kontrakten
39.1 Medmindre andet er anført i udbudsmaterialet, underskriver ordremodtageren
     kontrakten inden 30 dage efter modtagelsen af kontraktdokumentet. Efter
     underskrivelsen returneres kontraktdokumentet til den kontraherende myndig-
     hed eller dennes bemyndigede repræsentant eller OLT 1 s kompetente
     myndighed til den nødvendige godkendelse samt underskrift.
39.2 Den kontraherende myndighed underskriver Ikke kontrakten, før garantien for
     kontraktens udførelse er stillet 1 overensstemmelse med artikel 40, med-
     mindre andet er anført i udbudsmaterialet.
 ---pagebreak---                                      - 49 -
39.3 Ved den kontraherende myndigheds underskrift bliver kontrakten bindende for
      begge parter, og ordremodtageren underrettes herom.
39.4 Uanset bestemmelserne i artikel 39.1-39.3, kan den kontraherende myndighed,
      afhængig af kontraktens art beslutte at indgå kontrakten på grundlag af
      kontraktbrevsproceduren, hvorved meddelelsen om tildeling af kontrakten
      udgør indgåelsen af kontrakten. I så fald vedlægges de i artikel 38.1 an-
      førte oplysninger brevet.
39.5 Hvis ordremodtageren tilbagekalder sit tilbud, kan den kontraherende myn-
      dighed kræve tilbudsgarantien udbetalt. Den kan endvidere henvende sig til
      de øvrige tilbudsgivere i den rækkefølge, hvori de er klassificeret, eller
      iværksætte en ny udbudsprocedure. Om nødvendigt kan der forhandles en un-
      derhåndsaftale .
                                     ARTIKEL 40
                         Garanti for kontraktens udførelse
40.1 Medmindre andet er anført i udbudsmaterialet, skal ordremodtageren for så
      vidt angår bygge- og anlægskontrakter samt leverancekontrakter senest 30
      dage efter modtagelsen af den kontraherende myndigheds meddelelse om tilde-
      ling af kontrakten stille en garanti for kontraktens udførelse over for
      den kontraherende myndighed i den form, der er angivet i de almindelige
      betinge!ser.
40.2 Hvis ordremodtageren ikke opfylder kravene i artikel 40.1 er dette til-
       strækkelig grund til, at tildelingen annulleres og tilbudsgarantien mistes,
      og den kontraherende myndighed kan i så fald tage de i artikel 39.5 omhand-
       lede skridt.
                      ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
                                     ARTIKEL 41
                      Almindelige og afsluttende bestemmelser
 41.1 Alle dokumenter og forslag, som den kontraherende myndighed forelægger for
       Kommissionen eller den delegerede til godkendelse i overensstemmelse med
       disse almindelige bestemmelser, godkendes eller anses for at være godkendt
       inden for de frister, der er fastsat i disse almindelige bestemmelser,
       eller inden 30 dage, hvis der ikke er anført nogen tidsfrist.
 41.2 Erstatning for forsinket betaling af det eller de berørte
       OLT og af Kommissionen over dens egne indtægter for den del af
 ---pagebreak---                           Bilag II
           - 50 -
 ALMINDELIGE BETINGELSER
      FOR BYGGE- OG
    ANLÆGSKONTRAKTER
 DER FINANSIERES AF DEN
EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
          I OLT
 ---pagebreak---                                            - 51 -
                                        INDHOLD
                                                                    Side
                                INDLEDENDE BESTEMMELSER
Artikel     1 Definitioner                                           53
Artikel     2 Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog      56
Artikel     3 Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne       56
Artikel     4 Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser              56
Artikel     5 Projektlederen og dennes repræsentant                  57
Art1 kel    6 Overdragel se                                          58
Art1kel     7 Underentrepri ser                                      58
                      DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSER
Artikel 8 Fremlæggelse af dokumenter                                 59
Artikel 9 Adgang til byggepladsen                                    60
Artikel 10 Bistand med henblik på opfyldelse af lokale formaliteter  60
Artikel 11 Forsinket aflønning af entreprenørens personale           61
                              ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER
Artikel   12  Almindelige forpligtelser                              61
Art1kel   13  Ti 1 syn med arbejdet                                   63
Artikel   14  Personale                                              63
Årti kel  15  Garanti for kontraktens udførelse                      63
Artikel   16  Forsikring                                             65
Artikel   17  Byggeprogram                                           66
Artikel   18  Detaljeret prisoversigt                                66
Artikel   19  Entreprenørens tegninger                               67
Artikel   20  Tilbudsprisernes udtømmende karakter                   63
Artikel   21  Særlige risici                                         63
Art1kel   22  Beskyttelse af byggepladserne                          69
Artikel   23  Beskyttelse af naboejendomme                           70
Artikel   24  Færdselshindringer                                     70
Artikel   25  Kabler og rørledninger                                 71
Artikel   26  Afsætning                                              71
Artikel   27  Nedrivningsmaterialer                                  72
Art 1 kel  28  Fund                                                   77
Artikel   29  Midlertidige anlæg                                     75
Art1kel   30  Jordbundsundersøgel ser                               73
Art1kel   31  Overlappende kontrakter                               74
Art1 kel  32  Patenter og 11 censer                                  74
                             PÅBEGYNDELSE OG FORSINKELSER
Art1kel 33    Påbegyndelsesordrer                                   75
Art1kel 34    Fr1st for udførelsen                                  75
 ---pagebreak---                                         - 52 -
Artikel   35  Forlængelse af fristen for udførelse                       75
Artikel   36  Forsinkelser i udførelsen                                  76
Artikel   37  Ændringer                                                  77
Artikel   38  Midlertidig standsning                                     79
                            MATERIALER OG ARBEJDSUDFØRELSE
Artikel   39  Arbejdsjournal                                             80
Artikel   40  Arbejdets og materialernes kvalitet                        81
Artikel   41  Kontrol og afprøvning                                      81
Artikel   42  Kassation                                                  82
Artikel   43  Ejendomsret til anlægsudstyr og materialer                 83
                                      BETALINGER
Artikel   44  Almindelige bestemmelser                                   84
Artikel   45  Foreløbige priskontrakter                                  85
Artikel   46  Forskud                                                    85
Artikel   47  Tilbageholdelse af beløb                                   86
Artikel   48  Prisrevision                                           .,  87
Artikel   49  Målinger                                                   88
Artikel   50  Acontobetalinger                                           89
Årti kel  51  SIutopgørel se                                             91
Artikel   52  Direkte betaling til underentreprenører                    92
Artikel   53  Forsinket betaling                                         93
Artikel   54  Betaling til tredjemand                                    93
Artikel   55  Krav på yderligere betalinger                              94
Årti kel  56  Betal i nger 1 fremmed valuta                               94
                                OVERTAGELSE OG GARANTI
Artikel   57 Almindelige bestemmelser                                    95
Artikel   58 Prøver efter færdiggørelsen                                 95
Årti kel  59 Del vi s overtagelse                                         96
Artikel   60 Foreløbig overtagelse                                       96
Artikel   61 Vedligeholdelsespligt                                       97
Artikel   62 Endelig overtagelse                                   :     98
                      MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
Artikel   63  Misligholdelse af kontrakten                               99
Artikel   64  Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten      100
Art1kel   65  Entreprenørens ophævelse af kontrakten                    102
Art.1 kel  66  Force majeure                                            702
Artikel   67  Dødsfald                                                  104
                                BILÆGGELSE AF TVISTER
Artikel 68    Bilæggelse af tvister                                     104
 ---pagebreak---                                        - 53 -
                              INDLEDENDE BESTEMMELSER
                                     ARTIKEL 1
                                    Definitioner
1.1 Følgende definitioner gælder for nærværende almindelige betingelser og for
     kontrakten:
EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
 OLT: Associeringen af de Oversøiske Lande og Territorier med EØF
Kontrakt: Den underskrevne aftale, som parterne har indgået om arbejdernes ud-
           førelse, herunder alle tillæg hertil og alle dokumenter, som Indgår
           heri.
Entreprenør: den part, med hvilken den kontraherende myndighed Indgår kontrak-
           ten.
Kontraherende myndighed: den stat eller den offentligretlige eller privatretlige
           juridiske person, der indgår kontrakten, eller på hvis vegne den ind-
           gås, med entreprenøren.
Den-''kontraherende myndigheds stat: Det OLT på hvis område kontrakten skal
           udføres.
Projektleder: den statslige tjenestegren, offentligretlige juridiske person
           eller fysiske eller juridiske person, der er udpeget af den kontrahe-
           rende myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i den kontrahe-
           rende myndigheds stat, og som har ansvaret for ledelsen af og/eller
           opsynet med udførelsen af bygge- og anlægskontrakten og til hvem den
           kontraherende myndighed kan uddelegere rettigheder og/eller beføjelser
           i henhold til kontrakten.
Projektlederens repræsentant: enhver fysisk eller juridisk person, der af pro-
           jektlederen er udpeget som sådan 1 henhold til kontrakten, og som er
           bemyndiget til at repræsentere projektlederen 1 hans funktioner og til
           at udøve de beføjelser, der er overdraget ham. Når projektlederens
           funktioner og beføjelser er uddelegeret til hans repræsentant, omfat-
           ter henvisninger ti 1 projektlederen således hans repræsentant.
Arbejder: de midlertidige og permanente bygge- anlægningsarbejder der skal udfø-
           res 1 henhold til kontrakten.
 ---pagebreak---                                     - 54 -
Anlæg:    maskineri, apparatur, komponenter og andre genstande, der 1 henhold
          til kontrakten skal stilles til rådighed, og som skal Indgå 1 arbej-
          derne
Udstyr:   redskaber og andet maskineri og i givet fald i henhold til lovgivnin-
          gen og/eller praksis i en kontraherende myndigheds stat de midlertidi-
          ge anlæg på byggepladsen, der skal anvendes til arbejdernes udførelse,
          bortset fra anlæg eller genstande, der skal Indgå 1 de permanente
          arbejder.
Mængde- og prisspecifikation: et dokument, der indeholder en detaljeret oversigt
          over de arbejder, der skal udføres 1 henhold til en kontrakt lydende
          på priser pr. enhed, med en mængdeangivelse for hver enkelt post og
          den tilsvarende pris pr. enhed.
Prisfortegnelse: den komplette prisfortegnelse, 1nkl. den samlede prisoversigt,
          som entreprenøren indgiver sammen med sit tilbud, eventuelt ændret, og
          som Indgår i en kontrakt lydende på priser pr. enhed.
Den samlede prisoversigt: den detaljerede 11ste over staser og priser, der viser
          sammensætningen af prisen 1 en kontrakt lydende på en samlet sum, men
          som 1kke er en del af kontrakten.
Kontraktpris: det beløb, der er opgivet i kontrakten, og som udgør det første
          overslag over den pris, der skal betales for arbejdets udførelse,
          eller det beløb, som det ved slutopgørelsen konstateres, at entre-
          prenøren har til gode i henhold til kontrakten.
Foreløbigt beløb: et beløb, der er anført i kontrakten og afsat til udførelse af
          arbejde eller levering af varer, materialer, anlæg eller tjenesteydel-
          ser eller til uforudsete udgifter, og som kan bruges helt eller delvis
          eller slet ikke, alt efter projektlederens instrukser.
Tegninger: tegninger fremlagt af den kontraherende myndighed og/eller projekt-
          lederen og/eller tegninger fremlagt af entreprenøren og godkendt af
          projektlederen med henblik på udførelsen af arbejderne.
Byggeplads: de steder, som den kontraherende myndighed stiller til rådighed, og
          hvor arbejderne skal udføres, og andre steder, der er angivet 1 kon-
          trakten, og som udgør en del af byggepladsen.
Garantiperiode: den i kontrakten angivne periode, som begynder umiddelbart efter
          datoen for foreløbig overtagelse, og inden for hvilken entreprenøren
          skal afslutte arbejderne og afhjælpe mangler eller fejl efter projekt-
          lederens instrukser.
Attest for endelig overtagelse: den attest/de attester, som projektlederen ved
          garantiperiodens (garantiperiodernes) afslutning udsteder til entrer
          prenøren, og hvori der fastslås, at entreprenøren har opfyldt sine
          forpligtelser med hensyn til udførelse, afslutning og vedligeholdelse
          af de pågældende arbejder.
 ---pagebreak---                                       - 55 -
Dag: kalenderdag.
Tidsfrister: de tidsrum i kontrakten, der skal løbe fra den dag, der følger
          efter den handling eller begivenhed, der udgør starttidspunktet for
          disse tidsrum. Hvis tidsrummets sidste dag falder på en arbejdsfri
          dag, udløber tidsrummet ved afslutningen af den første arbejdsdag
          herefter.
Tekster: hindskrevne, maskinskrevne eller trykte meddelelser, herunder telexer,
         telegrammer og telefaxmeddelelser.
Meddelelser: anvisninger, underretninger, ordrer og Instrukser, der udstedes 1
          henhold til kontrakten.
Administrativ ordre: skriftlige Instrukser eller ordrer fra projektlederen til
          entreprenøren om arbejdernes udførelse
National valuta: den valuta, der anvendes 1 den kontraherende myndigheds stat.
Fremmed valuta: enhver gyldig valuta, som Ikke er den nationale valuta, og som
          er angivet i kontrakten
Skadeserstatning: et beløb, som Ikke forinden er angivet 1 kontrakten, og som
          tilkendes af en domstol eller voldgiftsret, eller som parterne enes om
          som godtgørelse til en skadelidt part for modpartens misligholdelse af
          kontrakten
Bod: det beløb, der er angivet i kontrakten som erstatning fra entreprenøren til
          den kontraherende myndighed, hvis han ikke afslutter arbejdet eller en
          del af disse inden for de tidsrum, der er fastsat i kontrakten, eller
          som erstatning fra den ene part til den anden for anden specifik mis-
          ligholdelse, som anført i kontrakten.
Særlige betingelser: de særlige betingelser, som den kontraherende myndighed
          fastsætter som en del af udbuddet, og som er anført 1 kontrakten, om
          nødvendigt i ændret form. De omfatter
          a) ændringer til de almindelige betingelser;
          b) særlige kontraktbestemmelser;
          c) tekniske specifikationer; og
          d) andre spørgsmål vedrørende den enkelte kontrakt.
 ---pagebreak---                                      - 56 -
1.2 Overskrifter og titler i nærværende almindelige betingelser skal Ikke be-
    tragtes som en del heraf eller tages 1 betragtning ved kontraktens fortolk-
    ning.
1.3 Når konteksten tillader det, skal ord 1 ental anses for også at omfatte
    flertal og omvendt, og ord 1 hankøn skal anses for også at omfatte hunkøn og
    omvendt.
1.4 Ord, der angiver personer eller parter, skal omfatte selskaber og virksomhe-
    der samt organisationer med retsevne.
                                   ARTIKEL 2
               Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog
2.1. Den for kontrakten gældende lovgivning skal være den lovgivning, der gælder
     1 den kontraherende myndigheds stat, medmindre andet er anført 1 de særlige
     betingelser.
2.2 I alle forhold, som ikke er omfattet af disse almindelige betingelser, fin-
    der den for kontrakten gældende lovgivning anvendelse.
2.3 Kontrakten og alle meddelelser mellem entreprenøren, den kontraherende myn-
    dighed og projektlederen eller disses repræsentanter skal være affattet på
    det sprog, der er anført i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 3
                Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne
3.1 Medmindre andet er fastsat 1 kontrakten, klassificeres kontraktdokumenterne
    som anført 1 de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 4
                   Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser
4.1 Medmindre andet er anført 1 de særlige betingelser, skal meddelelser mellem
    den kontraherende myndighed og/eller projektlederen på den ene side og en-
    treprenøren på den anden side sendes med post, telegraf, telex eller telefax
    til eller afleveres personligt på de adresser, som er opgivet af de pågæl-
    dende med henblik herpå.
4.2 Hvis afsenderen ønsker bevis for modtagelsen, anføres dette 1 meddelelsen,
    og han skal altid kræve et sådant bevis, når der er sat en frist for modta-
    gelsen af meddelelsen. Under alle omstændigheder skal afsenderen træffe alle
    nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hans meddelelse modtages.
 ---pagebreak---                                        - 57 -
4.3 Når kontrakten indeholder bestemmelser om, at der skal gives underretning,
    samtykke, godkendelse, attest eller træffes afgørelse, skal dette, medmindre
    andet er anført, ske skriftligt, og ordene "underrette", "godkende", "at-
    testere" eller "afgøre" skal forstås i overensstemmelse hermed. Samtykke,
    godkendelse, attest eller afgørelse må Ikke tilbageholdes eller forsinkes
    unødigt.
                                   ARTIKEL 5
                     Projektlederen og dennes repræsentant
5.1 Projektlederen udfører de opgaver, der er fastsat 1 kontrakten. Undtagen 1
    de tilfælde, hvor det udtrykkeligt er anført 1 kontrakten, har projektlede-
    ren ikke beføjelse til at fritage entreprenøren fra nogen af dennes forplig-
    telser 1 henhold til kontrakten.
5.2 Projektlederen kan undertiden uddelegere sine pligter og beføjelser til sin
    repræsentant, Idet han dog bevarer det endelige ansvar, og kan når som helst
    tilbagekalde denne uddelegering eller udskifte repræsentanten. Uddelegering,
    tilbagekaldelse eller udskiftning sker skriftligt og får først virkning, når
    en kopi heraf er afleveret til entreprenøren.
5.3 Meddelelser fra projektlederens repræsentant til entreprenøren, som er 1
    overensstemmelse med betingelserne for en sådan uddelegering, har samme
    virkning, som om de kom fra projektlederen, idet dog
    a) det forhold, at projektlederens repræsentant ikke afviser arbejdsmateria-
       ler eller anlægsudstyr, ikke forhindrer projektlederen 1 at afvise disse
       arbejdsmaterialer eller dette anlægsudstyr og give de nødvendige Instruk-
       ser om berigtigelse heraf;
    b) projektlederen frit skal kunne afkræfte eller ændre indholdet af en sådan
       meddel el se.
5.4 Instrukser og/eller ordrer fra projektlederen skal gives i form af admini-
    strative ordrer. Sådanne ordrer dateres, nummereres og indføres i et re-
    gister af projektlederen, og kopier heraf skal i givet fald afleveres per-
    sonligt til entreprenørens repræsentant.
 ---pagebreak---                                        - 58 -
                                   ARTIKEL 6
                                  Overdragelse
6.1 En overdragelse er kun gyldig i form af en skriftlig overenskomst, hvorved
    entreprenøren overdrager sin kontrakt eller dele heraf til tredjemand.
6.2 Entreprenøren må Ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den kontra-
    herende myndighed overdrage kontrakten eller en del heraf, eller fordele
    eller Interesser 1 henhold hertil, undtagen i følgende tilfælde:
    a) ved overdragelse til entreprenørens bank af en fordring på forfaldne
       beløb eller beløb, der senere forfalder 1 henhold til kontrakten, eller
    b) ved overdragelse til entreprenørens forsikringsselskab af entreprenørens
       regresret over for andre ansvarlige personer, nkr forsikringsselskabet
       har dækket entreprenørens tab eller forpligtelse.
6.3 Med henblik på artikel 6.2 fritager den kontraherende myndigheds godkendelse
    af overdragelsen ikke entreprenøren for hans forpligtelser for den del af
    kontrakten, der allerede er udført, eller den del, der ikke er overdraget.
6.4 Hvis entreprenøren har overdraget sin kontrakt uden tilladelse, kan den
    kontraherende myndighed uden formelt varsel bringe de sanktioner for mislig-
    holdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 63 og 64, 1 anvendelse.
6.5 Personer, som kontrakten overdrages til, skal opfylde kriterierne for tilde-
    ling af kontrakten.
                                   ARTIKEL 7
                                Underentrepri ser
7.1 En underentreprise er kun gyldig 1 form af en skriftlig overenskomst, hvor-
    ved entreprenøren overlader udførelsen af en del af sin kontrakt til tredje-
    mand.
7.2 Entreprenøren må ikke indgå underentrepriser uden forudgående skriftlig
    tilladelse fra den kontraherende myndighed. Den kontraherende myndighed skal
    have meddelelse om, hvilke arbejder og hvilke underentreprenører det drejer
    sig om. Den kontraherende myndighed meddeler under hensyntagen til bestem-
    melserne i artikel 4.3 senest 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen
    entreprenøren sin afgørelse, som begrundes, hvis tilladelse nægtes.
 ---pagebreak---                                        - 59 -
7.3 Ved udvælgelsen af underentreprenører giver entreprenøren fortrinsret til
    fysiske personer, selskaber eller virksomheder fra den kontraherende myndig-
    heds stat, der kan udføre det pågældende arbejde på tilsvarende vilkår.
7.4 Underentreprenørerne skal opfylde kriterierne for tildeling af kontrakten.
7.5 Med forbehold af artikel 52 må den kontraherende myndighed Ikke have noget
    kontraktligt forhold til underentreprenørerne.
7.6 Entreprenøren er ansvarlig for sine underentreprenørers samt disses repræ-
    sentanters eller ansattes handlinger, undladelser og forsømmelser, som om
    det var entreprenøren, hans repræsentanters eller ansattes handlinger, und-
    ladelser eller forsømmelser. Den kontraherende myndigheds godkendelse af en
    kontrahents eller underentreprenørens Indgåelse af en underentreprise vedrø-
    rende en del af arbejdet fritager ikke entreprenøren for nogen af hans for-
    pligtelser 1 henhold til kontrakten.
7.7 Hvis en underentreprenør har påtaget sig en forpligtelse af længere varighed
    end den 1 kontrakten fastsatte garantiperiode over for entreprenøren for så
    vidt angår arbejder, som han har udført, eller varer, materialer, anlægsud-
    styr eller tjenesteydelser, som han har leveret skal entreprenøren på et
    hvilket som helst tidspunkt efter garantiperiodens udløb overdrage den kon-
    traherende myndighed på dennes anmodning og for dennes regning retten til at
    gøre den pågældende forpligtelse gældende 1 den resterende del af dens gyl-
    dighedsperiode.
7.8 Hvis entreprenøren indgår en underentreprise, som ikke er godkendt, kan den
    kontraherende myndighed uden forudgående varsel bringe de sanktioner for
    misligholdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 63 og 64, i anven-
    delse.
                    DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSER
                                    ARTIKEL 8
                            Fremlæggelse af dokumenter
8.1 Senest 30 dage efter, at den 1 artikel 15 omhandlede garanti for kontraktens
    udførelse er stillet, sender projektlederen entreprenøren en gratis kopi af
    de tegninger, som er udarbejdet med henblik på kontraktens gennemførelse,
    tillige med to kopier af specifikationerne og andre kontraktdokumenter.
    Entreprenøren kan mod betaling erhverve yderligere eksemplarer af disse
    tegninger, specifikationer og andre dokumenter, for si vidt sidanne findes.
    Ved udstedelsen af garantibeviset eller efter endelig overtagelse skal
    entreprenøren returnere alle tegninger, specifikationer og andre kontrakt-
    dokumenter til projektlederen.
 ---pagebreak---                                        60 -
8.2 Medmindre det er absolut nødvendigt for kontraktens gennemførelse, mi entre-
    prenøren ikke overdrage tegninger, specifikationer og andre dokumenter, som
    den kontraherende myndighed har tilvejebragt, til tredjemand eller lade
    denne anvende dem uden projektlederens forudgiende samtykke.
8.3 Projektlederen kan give entreprenøren administrative ordrer med supplerende
    dokumenter og Instruktioner, som er nødvendige, for at arbejdet kan udføres
    og afsluttes efter forskrifterne, og for at eventuelle mangler herved kan
    udbedres.
                                   ARTIKEL 9
                            Adgang til byggepladsen
 9.1 Den kontraherende myndighed skal 1 rette tid og 1 overensstemmelse med
     arbejdets forløb stille byggepladsen til rådighed for entreprenøren og give
     ham adgang hertil 1 henhold til den 1 disse almindelige betingelser omhand-
     lede byggeplan. Entreprenøren skal give andre personer enhver rimelig
     mulighed for at udføre deres arbejde som fastsat 1 de særlige betingelser
     eller 1 henhold til administrative ordrer.
 9.2 Arealer, som den kontraherende myngldhed har erhvervet til brug for entre-
     prenøren, må af denne Ikke anvendes til andre formål end kontraktens gen-
     nemførelse.
 9.3 Entreprenøren skal holde arealer og fast ejendom, der stilles til hans
     rådighed, 1 god stand, medens han benytter disse, og skal på den kontrahe-
     rende myndigheds eller projektlederens anmodning bringe dem tilbage til den
     oprindelige stand, når kontrakten er afsluttet, idet der tages hensyn til
     almindelig slitage.
 9.4 Entreprenøren kan 1kke kræve betaling for forbedringer, der er en følge af
     arbejde, som han har udført på eget initiativ.
                                   ARTIKEL 10
            Bistand med henblik på opfyldelse af lokale formaliteter
10.1 Entreprenøren kan anmode den kontraherende myndighed om at hjælpe ham med
     at fremskaffe kopier af sådanne love, forskrifter og oplysninger om lokale
     sædvaner, ordninger og vedtægter i det land, hvor arbejdet skal udføres,
     som kan have betydning for entreprenørens overholdelse af hans kontraktlige
     forpligtelser. Den kontraherende myndighed kan yde entreprenøren den øn-
     skede hjælp for dennes regning.
 ---pagebreak---                                         - 61 -
10.2 Medmindre andet følger af love og forskrifter om beskæftigelse af fremmede
     1 det land, hvor arbejdet skal udføres, træffer den kontraherende myndighed
     de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette entreprenørens frem-
     skaffelse af de fornødne visa og tilladelser, herunder arbejds- og opholds-
     tilladelser for det personale, hvis medvirken entreprenøren og den kontra-
     herende myndighed finder nødvendig, samt opholdstilladelser for disses
     faml11emedlemmer.
                                   ARTIKEL 11
                Forsinket aflønning af entreprenørens personale
     Hvis udbetalingen til entreprenørens personale af skyldige lønninger og
     gager samt af tillæg og bidrag, der følger af lovgivningen 1 det land, hvor
     arbejdet foregår, ikke har fundet sted rettidigt, kan den kontraherende
     myndighed meddele entreprenøren, at han senest 15 dage efter meddelelsen
     vil udbetale disse lønninger, gager, tillæg og bidrag direkte. Bestrider
     entreprenøren, at betalingen er forfalden, skal han gøre begrundet Indsi-
     gelse over for den kontraherende myndighed Inden udløbet af nævnte periode
     på 15 dage. Finder den kontraherende myndighed efter at have overvejet
     indsigelsen, at lønningerne og gagerne bør komme til udbetaling, kan den
     udbetale disse lønninger, gager, tillæg og bidrag, som fratrækkes de beløb,
     den skylder entreprenøren. Er dette Ikke muligt, kan han opni et bidrag fra
     en af de garantier, der er stillet i henhold til de almindelige betingel-
     ser. Hvis den kontraherende myndighed handler i henhold til denne artikel,
     fritager det ikke entreprenøren for hans forpligtelser over for de ansatte,
     undtagen hvis forpligtelser opfyldes ved denne handling. Den kontraherende
     myndighed påtager sig intet ansvar over for entreprenørens ansatte ved
     denne handling.
                          ENTREPRENØRENS FORPLIGTELSER
                                   ARTIKEL 12
                           Almindelige forpligtelser
12.1 Entreprenøren skal med den fornødne omhu udforme arbejdet i det omfang, der
     er anført 1 kontrakten, udføre og afslutte dette og afhjælpe alle mangler
     herved 1 nøje overensstemmelse med kontraktens bestemmelser. Entreprenøren
     skal sørge for enhver form for tilsyn, personale, materialer, anlægsudstyr,
     maskiner og andet af såvel midlertidig som permanent karakter, som er nød-
     vendigt med henblik pi nævnte udformning, udførelse og afslutning af arbej-
     det samt udbedring af mangler herved, 1 det omfang dette er bestemt 1 kon-
     trakten eller mi anses for at være en rimelig følge af denne.
 ---pagebreak---                                      - 62 -
12.2 Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for nøjagtighed, stabilitet og
     sikkerhed i alle byggearbejder og -metoder i henhold til kontrakten.
12.3 Entreprenøren skal følge projektlederens administrative ordrer. Finder
     entreprenøren, at kravene 1 en administrativ ordre går ud over projektle-
     derens beføjelser eller kontraktens rækkevidde, giver han projektlederen
     begrundet meddelelse herom inden for en forældelsesfrist på 30 dage efter
     modtagelsen. Udførelsen af den administrative ordre suspenderes Ikke pi
     grund af meddelelsen.
12.4 Entreprenøren skal overholde alle gældende love og forskrifter 1 den kon-
     traherende myndigheds stat og skal sørge for, at hans personale, de perso-
     ner, over for hvilke personalet har forsørgerpligt, og hans lokalt ansatte
     ogsi overholder disse love og forskrifter. Entreprenøren holder den kontra-
     herende myndighed skadesløs for krav og sagsanlæg som følge af entreprenø-
     rens, hans ansattes eller ovennævnte personers overtrædelse af sidanne love
     og forskrifter.
12.5 Hvis entreprenøren eller en af hans underentreprenører, repræsentanter
     eller ansatte tilbyder at give eller gir med til at tilbyde eller give
     nogen form for bestikkelse, gave,~erkendtl1ghed eller provision som til-
     skyndelse til eller belønning for at udføre eller undlade at udføre en
     hvilken som helst handling 1 forbindelse med kontrakten eller en anden
     kontrakt med den kontraherende myndighed eller for at vise velvilje eller
     uvilje over for nogen i forbindelse med kontrakten eller en anden kontrakt
     med den kontraherende myndighed, kan den kontraherende myndighed bringe
     kontrakten til ophør, idet bestemmelserne i artikel 63 og 64 finder anven-
     delse, men uden at entreprenørens erhvervede rettigheder 1 henhold til
     kontrakten berøres heraf.
12.6 Entreprenøren skal behandle alle dokumenter og oplysninger, som han modta-
     ger i forbindelse med kontrakten som private og fortrolige og mi Ikke,
     medmindre det måtte være nødvendigt af hensyn til kontraktens udførelse,
     offentliggøre eller røbe enkeltheder heri uden forudgående skriftligt sam-
     tykke fra den kontraherende myndighed eller projektlederen efter samråd med
     den kontraherende myndighed. Opstår der uenighed om, hvorvidt det er nød-
     vendigt af hensyn til kontraktens udførelse at offentliggøre eller give
     oplysning om sådanne enkeltheder, er den kontraherende myndigheds afgørelse
     endelig.
12.7 Hvis entreprenøren er et joint venture eller konsortium bestående af to
     eller flere personer, hæfter alle disse personer solidarisk for overholdel-
     sen af kontraktens bestemmelser i henhold, til lovgivningen 1 den kontrahe-
     rende myndigheds stat, og de skal efter anmodning fra den kontraherende
     myndighed udpege én af disse personer til leder med beføjelse til at for-
     pligte det pågældende joint venture eller konsortium. Sammensætningen af og
     stiftelsesoverenskomsten for dette joint venture eller konsortium mi Ikke
     ændres uden den kontraherende myndigheds forudgiende godkendelse.
 ---pagebreak---                                        - 63 -
                                   ARTIKEL 13
                              Tilsyn med arbejdet
13.1 Entreprenøren fører selv tilsyn med arbejdet eller udpeger en reprcsentant
     til dette. Udpegningen skal forelægges projektlederen til godkendelse. God-
     kendelsen kan kaldes tilbage nir som helst. Nægter projektlederen sin god-
     kendelse, eller trækker han en meddelt godkendelse tilbage, skal afgørelsen
     begrundes, og entreprenøren skal straks udpege en anden.
13.2 Trekker projektlederen sin godkendelse af entreprenørens repræsentant til-
     bage, skal entreprenøren snarest muligt efter at have modtaget meddelelse
     om tilbagekaldelsen, fjerne repræsentanten fra arbejdet og Indsætte en
     anden repræsentant, som er godkendt af projektlederen.
13.3 Entreprenørens reprcsentant skal have fuld beføjelse til at træffe alle
     beslutninger, der er nødvendige for arbejdernes udførelse, til at modtage
     og efterkomme administrative ordrer og til at medunderskrive den arbejds-
     journal eller de bilag, der er omhandlet 1 artikel 39. Under alle omstæn-
     digheder påhviler det entreprenøren at sikre, at arbejdet udføres tilfreds-
     stillende, herunder at hans egne ansatte og hans underentreprenører og
     deres ansatte overholder specifikationerne og efterkommer de administrative
     ordrer.
                                   ARTIKEL 14
                                   Personale
14.1 Entreprenøren skal have et tilstrækkeligt antal medarbejdere og skal 1 vi-
     dest omfang anvende personer fra det land, hvor arbejdet foregår. De ansat-
     te skal besidde de kvalifikationer og den erfaring, der er nødvendig for at
     sikre, at arbejdet skrider planmæssigt frem og udføres tilfredsstillende.
     Entreprenøren skal straks udskifte alle ansatte, som projektlederen mitte
     anse for Ikke at kunne sikre en tilfredsstillende udførelse af arbejdet.
14.2 De lønsatser og almindelige arbejdsvilkir, der er fastsat 1 lovgivningen 1
     den kontraherende myndigheds stat, skal som et minimum gel de for de ansat-
     te, der er tilknyttet byggepladsen.
                                   ARTIKEL 15
                       Garanti for kontraktens udførelse
15.1 Entreprenøren stiller senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse om,
     at kontrakten er tildelt ham, over for den kontraherende myndighed en
 ---pagebreak---                                      - 64 -
     garanti for kontraktens fuldstændige og tilfredsstillende gennemførelse.
     Garantibeløbet skal angives 1 de særlige betingelser og kan højst andrage
     10% af kontraktprisen inklusive værdien af eventuelle tillægskontrakter,
     medmindre andet følger af de særlige betingelser; det mi dog 1 intet til-
     fælde overstige 20% af kontraktprisen.
15.2 Garantibeløbet stilles som sikkerhed for den kontraherende myndigheds ud-
     gifter i forbindelse med tab, som skyldes, at entreprenøren ikke har op-
     fyldt sine forpligtelser fuldstændigt og korrekt 1 henhold til kontrakten.
15.3 Garantien for kontraktens udførelse stilles efter angivelserne 1 de særlige
     betingelser og kan tage form af en bankgaranti, en bankanvisning, en note-
     ret check, en kaution fra et forsikrings- og/eller kaut1onsforsikr1ngs-
     selskab, et uopsigeligt akkreditiv eller et kontant beløb deponeret hos den
     kontraherende myndighed. Hvis garantien stilles 1 form af en bankgaranti,
     en bankanvisning, en noteret check eller en kaution, skal den udstedes af
     en bank eller et kautionsforsikringsselskab og/eller et forsikringsselskab,
     som den kontraherende myndighed har godkendt og 1 overensstemmelse med kri-
     terierne for tildeling af kontrakten.
15.4 Medmindre andet er anført 1 de særlige betingelser, stilles garantlen 1 de
     møntsorter, som er anført i kontrakten, og i det samme indbyrdes forhold
     mellem møntsorterne.
15.5 Der kan ikke foretages udbetalinger til entreprenøren, før garantlen er
     stillet. Garantien løber, indtil kontrakten er blevet tilfredsstillende
     udført.
15.6 Hvis den fysiske eller juridiske person, der har stillet garantien, ikke er
      i stand til at opfylde sine forpligtelser i kontraktperioden, bortfalder
     garantien. Den kontraherende myndighed anmoder formelt entreprenøren om at
      stille en ny garanti på samme vilkår som de oprindelige. Hvis entreprenøren
      ikke stiller en ny garanti, kan den kontraherende myndighed opsige kontrak-
     ten .
15.7 I overensstemmelse med de nærmere regler for garantien og op til dens på-
     lydende værdi kan den kontraherende myndighed kræve udbetaling af de beløb,
     som kautionisten hæfter for, hvis entreprenøren ikke opfylder sine kon-
     traktlige forpligtelser. Garantistilleren skal straks udrede de pågældende
     beløb efter anmodning fra den kontraherende myndighed og kan Ikke gøre
     nogen form for indsigelse herimod. Inden den kontraherende myndighed stil-
      ler krav med hensyn til garantien, underretter den entreprenøren om, hvil-
      ken forsømmelse der ligger til grund for det forestående krav.
15.8 Medmindre andet er angivet i kontrakten frigives garantien senest 30 dage
     efter udstedelse af den underskrevne slutopgørelse, der er omhandlet om-
     handlet 1 artikel 51.
 ---pagebreak---                                         - 65 -
                                   ARTIKEL 16
                                    Forsikring
16.1 Entreprenøren tegner 1 bide den kontraherende myndigheds og eget navn en
     forsikring mod tab eller skader, som han hefter for Ifølge kontrakten.
     Forsikringen skal, medmindre andet er anført 1 de sårlige betingelser,
     dække
     a) til den fulde genanskaffelsesværdl, arbejder samt materialer og anlægs-
        udstyr, der skal indgå heri, mod alle former for tab og skade uanset
        irsag, dog bortset fra force majeure øller risici, som 1 medfør af kon-
        trakten kan tilregnes den kontraherende myndighed;
     b) et yderligere beløb pi 15% af nævnte genanskaffel sesverdi eller et 1 de
        særlige betingelser fastsat beløb til dækning af andre udgifter 1 for-
        bindelse med og forirsaget af udbedringen af tab og skader, herunder
        honorarer og omkostninger 1 forbindelse med nedbrydning og fjernelse af
        dele af arbejdet samt alle former for rydning;
     c) entreprenørens maskiner og andet udstyr, som han har anbragt pi bygge-
        pladsen, for et beløb, som er tilstrækkeligt til, at de kan erstattes.
16.2 Entreprenøren kan 1 stedet for den 1 artikel 16, stk. 1, anførte forsikring
     tegne forsikring ved en generalpolice, for si vidt denne ogsi dækker ele-
     menterne 1 artikel 16.1, litra a), b) og c ) . I dette tilfælde skal entre-
     prenøren orientere forsikringsselskabet om den kontraherende myndigheds
     Interesse 1 sagen.
16.3 Entreprenøren skal tegne en forsikring, der dækker hans ansvar for arbejds-
     ulykker samt hans civilretlige ansvar over for hans ansatte pi byggeplad-
     sen, den kontraherende myndighed og dennes ansatte som følge af arbejdet.
     Dette ansvar er ubegrænset for si vidt angir personskader.
16.4 Entreprenøren skal tegne en forsikring til dækning af risici og civilret-
     ligt ansvar som følge af handlinger og undladelser, der tilregnes ham eller
     hans successorer og repræsentanter. Denne forsikring skal mindst dække det
     beløb, der er anført i de særlige betingelser. Han skal endvidere drage
     omsorg for, at alle hans underentreprenører tegner en tilsvarende forsik-
     ring.
16.5 Alle forsikringer, der er omhandlet i denne artikel, skal tegnes senest
     30 dage efter meddelelsen om kontraktens tildeling og skal godkendes af den
     kontraherende myndighed. Forsikringerne skal have virkning fra arbejdernes
     faktiske påbegyndelse og skal forblive 1 kraft Indtil den endelige over-
     tagelse af arbejdet. Hvis den kontraherende myndighed eller projektlederen
     ønsker det, skal entreprenøren straks forelægge forsikringspolicen og frem-
     lægge dokumentation for, at præmierne er behørigt betalt.
 ---pagebreak---                                       - 66 -
16.6 Uanset entreprenørens pligt til at tegne en forsikring 1 henhold til arti-
     kel 16 er han eneansvarlig og skal holde den kontraherende myndighed og
     projektlederen skadesløse for krav fra tredjemand vedrørende skader på
     ejendom eller personskader som følge af entreprenørens, hans underentre-
     prenørers og hans ansattes udførelse af arbejdet.
                                    ARTIKEL 17
                                   Byggeprogram
17.1 Entreprenøren udarbejder 1 overensstemmelse med de 1 de særlige betingelser
     fastsatte regler og frister et byggeprogram, som forelægges projektlederen
     til godkendelse. Programmet skal Indeholde følgende:
     a) den rækkefølge, 1 hvilken entreprenøren påtænker arbejderne udført;
     b) fristerne for forelæggelse og godkendelse af tegningerne;
     c) en generel beskrivelse af de metoder, som entreprenøren påtænker at
        anvende til arbejdets udførelse, og
     d) sådanne yderligere enkeltheder og oplysninger, som projektlederen med
        rimelighed kan forlange.
17.2 Projektlederens godkendelse af programmet fritager ikke entreprenøren for
     nogen forpligtelse, som påhviler ham i henhold til kontrakten.
17.3 Der kan ikke uden projektlederens samtykke foretages væsentlige ændringer i
     programmet. Hvis arbejdet imidlertid ikke udføres efter programmet, kan
     projektlederen pålægge entreprenøren at revidere programmet og forelægge
     ham det reviderede program til godkendelse.
                                    ARTIKEL 18
                             Detaljeret prisoversigt
18.1 Entreprenøren forelægger i givet fald og inden for et tidsrum på højst
     20 dage efter at projektlederen har fremsat begrundet anmodning herom, en
     detaljeret oversigt over sine satser og priser, i det omfang en sådan over-
     sigt er nødvendig for gennemførelsen af kontraktens bestemmelser.
18.2 Efter at have modtarget meddelelse om, at kontrakten er tildelt ham, fore-
     lægger entreprenøren inden for de frister, der er fastsat 1 de særlige
     betingelser, udelukkende til projektlederens orientering et detaljeret
     finansieringsoverslag for hvert kvartal over alle de udbetalinger, som
 ---pagebreak---                                                                         »;\m t
                                          - 67 -                        Ï&X-
     entreprenøren måtte have krav pi Ifølge kontrakten. Hvis projektlederfen
     anmoder herom, skal entreprenøren herefter forelægge reviderede finansie-
     ringsoverslag for hvert kvartal. Disse overslag forpligter pi Ingen mide
     den kontraherende myndighed eller projektlederen.
                                    ARTIKEL 19
                             Entreprenørens tegninger
19.1 Entreprenøren forelægger til projektlederens godkendelse
     a) sidanne tegninger, dokumenter, prøver og/eller modeller, som er specifi-
        ceret 1 kontrakten, inden for de deri eller i byggeprogrammet fastsatte
        frister;
     b) sidanne tegninger, som projektlederen med rimelighed kan forlange med
        henblik pi kontraktens udførelse.
19.2 Undlader projektlederen at give meddelelse om sin beslutning inden for de 1
     kontrakten eller det godkendte byggeprogram fastsatte frister, anses god-
     kendelsen af nævnte tegninger, dokumenter, prøver eller modeller for at
     være meddelt ved udløbet af den fastsatte frist. Er der Ikke fastsat nogen
     tidsfrist, anses godkendelse for at være meddelt, nir der er forløbet
     30 dage efter modtagelsen.
19.3 Godkendte tegninger, dokumenter, prøver eller modeller pitegnes eller mær-
     kes af projektlederen, og der kan ikke afviges herfra, medmindre projekt-
     lederen giver pålæg herom. Tegninger, dokumenter, prøver eller modeller,
     som projektlederen ikke kan godkende, skal straks ændres, således at de
     opfylder projektlederens krav, hvorefter de igen forelægges af entreprenø-
     ren til godkendelse.
19.4 Entreprenøren forelægger ekstra eksemplarer af godkendte tegninger 1 den
     udformning og i det antal, der er anført i kontrakten eller 1 senere admi-
     nistrative ordrer.
19.5 Projektlederens godkendelse af tegninger, dokumenter, prøver og/eller mo-
     deller fritager ikke entreprenøren for nogen af de forpligtelser, han har 1
     henhold til kontrakten.
19.6 Projektlederen er berettiget til pi ethvert rimeligt tidspunkt at kontrol-
     lere alle tegninger, dokumenter, prøver eller modeller 1 kontrakten pi
     entreprenørens forretningssted.
19.7 Inden den foreløbige overtagelse af arbejdet tilvejebringer entreprenøren
     drifts- og vedlIgeholdelsesinstruktioner samt tegninger, som skal være si
     udførlige, at den kontraherende myndighed kan betjene, vedligeholde, juste-
     re og reparere alle arbejdets 'dele. Medmindre andet følger af de særlige
     betingelser, skal Instruktionerne og tegningerne affattes pi kontraktspro-
     get og foreligge 1 den udformning og 1 det antal, der følger af kontrakten.
     Arbejdet anses Ikke for at være klar til foreløbig overtagelse, før de
     nævnte Instruktioner og tegninger er stillet til rådighed for den kontra-
     herende myndighed.
 ---pagebreak---                                      - 68 -
                                   ARTIKEL 20
                      Tilbudsprisernes udtømmende karakter
20.1 Entreprenøren formodes at have besigtiget og undersøgt byggepladsen og dens
     omgivelser og Inden tilbuddets Indgivelse at have gjort sig bekendt med
     grundens og undergrundens beskaffenhed samt 1 forbindelse hermed at have
     taget hensyn til byggepladsens form og karakter, med omfanget og arten af
     det arbejde og de materialer, som er nødvendige for arbejdets udførelse,
     med tilkørselsveje og adgang t11 byggepladsen, med Indkvarteringsmuligheder
     og andre fornødenheder samt i almindelighed at have skaffet sig alle nød-
     vendige oplysninger om risici, uforudsete udgifter og andre omstændigheder
     af betydning for hans tilbud.
20.2 Entreprenøren formodes Inden tilbuddets Indgivelse at have sikret sig, at
     tilbuddet og de satser og priser, der er anført 1 mængde- og prisspecifika-
     tionen, er korrekte og udtømmende, Idet denne specifikation, medmindre
     andet måtte følge af kontrakten, skal omfatte alle entreprenørens forplig-
     telser i henhold til kontrakten.
20.3 Da entreprenøren formodes at have'^fastsat sine priser på grundlag af egne
     beregninger, transaktioner og overslag, skal han vederlagsfrit udføre ar-
     bejde, som er opført under en post 1 hans tilbud, men for hvilket han hver-
     ken har angivet enhedspris eller et fast beløb.
                                   ARTIKEL 21
                                 Særlige risici
21.1 Hvis entreprenøren under arbejdets udførelse støder på kunstige hindringer
     eller fysiske forhold, som ikke med rimelighed kunne have været forudset af
     en erfaren entreprenør, og finder han, at dette vil forårsage yderligere
     udgifter og/eller en forlængelse af fristen for kontraktens udførelse,
     underretter han projektlederen 1 henhold til artikel 35 eller 55. Entre-
     prenøren skal 1 underretningen beskrive de fysiske forhold og/eller kun-
     stige hindringer, han er stødt på, og i enkeltheder redegøre for deres
     forventede virkning, de påtænkte eller trufne foranstaltninger samt varig-
     heden af den forventede forsinkelse af eller indflydelse på arbejdets ud-
     førelse.
21.2 Efter at have modtaget underretningen kan projektlederen bl.a.
     a) kræve, at entreprenøren fremlægger et overslag over udgifterne til de
        foranstaltninger, som han træffer eller agter at træffe;
     b) godkende de 1 artikel 21.2a nævnte foranstaltninger med eller uden æn-
        dringer;
 ---pagebreak---                                         - 69 -
     c) give skriftlig Instruktion om, hvilke foranstaltninger der skal træffes
        med hensyn t11 de pågældende fysiske forhold eller kunstige hindringer;
     d) beordre ændring, suspension eller ophævelse af kontrakten.
21.3 For si vidt projektlederen finder, at alle eller nogle af de pågældende
     kunstige hindringer eller fysiske forhold Ikke med rimelighed kunne have
     været forudset af en erfaren entreprenør, skal projektlederen:
     a) ved fastsættelsen af den forlængelse af udførelsesperloden, som entre-
        prenøren kan gøre krav pi 1 henhold t11 artikel 35, tage hensyn til alle
        forsinkelser, som nævnte forhold eller hindringer har piført entreprenø-
        ren; og/eller
     b) 1 tilfælde af kunstige hindringer eller fysiske forhold, der ikke er
        vejrmæssigt betingede, fastsætte yderligere betalinger til entreprenøren
        1 henhold til artikel 55.
21.4 Vejrforhold giver Ikke entreprenøren ret t11 at gøre krav gældende 1 hen-
     hold til artikel 55.
21.5 Finder projektlederen, at alle eller nogle af de fysiske forhold eller
     kunstige hindringer med rimelighed kunne have været forudset af en erfaren
     entreprenør, underretter han entreprenøren herom snarest muligt.
                                   ARTIKEL 22
                         Beskyttelse af byggepladserne
22.1 Entreprenøren kan forbyde enhver, som ikke er beskæftiget med kontraktens
     udførelse, adgang til byggepladsen, med undtagelse af personer, som har
     tilladelse fra projektlederen.
22.2 Entreprenøren har pligt t11 at sørge for opsyn med byggepladserne, si længe
     arbejdet varer, og til såvel 1 sit personales, som 1 den kontraherende myn-
     digheds repræsentanters og tredjemands Interesse pi eget ansvar at træffe
     de nødvendige foranstaltninger til at forebygge enhver skade eller ulykke,
     der kan opsti som følge af arbejdets udførelse.
22.3 Entreprenøren træffer pi eget ansvar og egen bekostning alle strengt nød-
     vendige foranstaltninger til at beskytte, bevare og vedligeholde eksiste-
     rende bygninger og anlæg. Han har pligt til pi egen bekostning at levere og
     vedligeholde alle anordninger til belysning, beskyttelse, Indhegning og
     bevogtning, som mitte være nødvendige for, at arbejdet kan udføres til-
     fredsstillende, eller som projektlederen med rimelighed kan kræve.
 ---pagebreak---                                              - 70 -
22.4 Hvis det under udførelsen af kontrakten er nødvendigt at træffe hasteforan-
     staltninger for at undgå en risiko for ulykke eller skade eller af hensyn
     til sikkerheden efter en ulykke eller en skade, skal projektlederen ved en
     meddelelse opfordre entreprenøren til at foretage det fornødne. Hvis entre-
     prenøren ikke kan eller Ikke vil træffe de fornødne foranstaltninger, lader
     projektlederen arbejdet udføre for entreprenørens regning, for si vidt
     denne kan drages til ansvar.
                                         ARTIKEL 23
                                Beskyttelse af naboejendomme
23.1 Entreprenøren træffer pi eget ansvar og for egen regning alle sikkerheds-
     foranstaltninger, som ifølge god byggeskik og de foreliggende omstændig-
     heder er pikrævet for at beskytte naboejendomme og for at undgi usædvanlige
     forstyrrelser for disse.
23.2 Entreprenøren holder den kontraherende myndighed skadesløs for de økono-
     miske følger af eventuelle klager fra beboere af naboejendomme, for si vidt
     entreprenøren kan drages til ansvar herfor, og for si vidt de skader, der
     er påført naboejendomme, ikke er en følge af risici, som den kontraherende
     myndighed eller projektlederen har foranlediget ved projekteringen eller
     opførelsen af anlægget.
                                         ARTIKEL 24
                                     Færdselshindringer
24.1 Entreprenøren sørger for, at arbejder og installationer ikke er til skade
     for eller hindrer trafikken på veje, jernbaner og vandveje, i lufthavne
     osv. på andre måder end de ifølge de særlige betingelser tilladte. Han skal
     især vælge befordringsveje og køretøjer under hensyntagen til foreskrevne
     væg t beg ræn s n i nge r.
24.2 Entreprenøren afholder udgifterne til sådanne særlige foranstaltninger til
     beskyttelse eller forstærkning af veje, spor eller broer, som han finder
     nødvendige, eller som er specificerede i de særlige betingelser, eller som
     den kontraherende myndighed kræver, uanset om denne udfører dem selv.
     Entreprenøren skal underrette projektlederen om de eventuelle særlige for-
     anstaltninger, han agter at iværksætte, inden han træffer dem. Entreprenø-
     ren afholder udgifterne til reparation af skader på veje, spor eller broer
     forårsaget af transport af materialer, anlæg eller udstyr.
 ---pagebreak---                                        - 71 -
                                   ARTIKEL 25
                             Kabler og rørledninger
25.1 Hvis entreprenøren under arbejdets udførelse støder pi afmærkninger, der
     angiver underjordiske kabler, rørledninger eller installationer, skal han
     sørge for, at disse afmærkninger forbliver pi deres plads eller bringes
     tilbage pi deres plads, hvis udførelsen af arbejdet har gjort det nødven-
     digt midlertidigt at fjerne dem. Sidanne foranstaltninger kræver tilladelse
     fra projektlederen.
25.2 Entreprenøren er ansvarlig for bevarelse, flytning og eventuel tilbagelæg-
     ning af kabler, rørledninger og Installationer, som den kontraherende myn-
     dighed har angivet 1 kontraktdokumenterne, og skal dekke udgifterne hertil.
25.3 Nir tilstedeværelsen af kabler, rørledninger og installationer ikke er
     angivet 1 kontrakten, men viser sig ved afmærkninger og markeringer, har
     entreprenøren en generel pligt t11 at udvise forsigtighed og samme pligt
     til bevarelse, flytning og tilbagelægning som anført ovenfor. I si fald
     godtgør den kontraherende myndighed ham de med dette arbejde forbundne
     omkostninger, 1 det omfang arbejdet er pikrævet for kontraktens udførelse.
25.4 Pligten til flytning og tilbagelægning af kabler, rørledninger og installa-
     tioner samt de dermed forbundne omkostninger påhviler dog Ikke entreprenø-
     ren, hvis den kontraherende myndighed beslutter selv at påtage sig denne
     pligt og disse omkostninger. Det samme gælder, hvis forpligtelsen og de
     dermed forbundne omkostninger pihviler en anden særlig tjenestegren eller
     ansat.
25.5 Er der risiko for, at udførelsen af et arbejde pi byggepladsen kan virke
     forstyrrende eller forvolde skade pi en offentlig servicefunktion, skal
     entreprenøren straks underrette projektlederen herom skriftligt, siledes at
     der 1 tide kan træffes passende foranstaltninger med henblik pi en normal
     fortsættelse af arbejdet.
                                    ARTIKEL 26
                                   Afsætning
26.1 Entreprenøren er ansvarlig for
     a) at bygværket afsættes nøjagtigt 1 forhold til de oprindelige afmærknin-
        ger, linjer og referenceniveauer, som projektlederen har opgivet.
     b) at alle dele af bygverket er korrekt placeret, nivelleret, dimensioneret
        og afrettet, og
     c) at Instrumenter, redskaber og arbejdskraft, som er nødvendige til ud-
        førelsen af ovennevnte opgaver, stir til rådighed.
 ---pagebreak---                                         - 72 -
26.2 Viser der sig på et hvilket som helst tidspunkt under arbejdets udførelse
     fejl i placeringen, nivelleringen, dimensioneringen eller afretningen af
     nogen del af bygværket, retter entreprenøren på projektlederens forlangende
     for egen regning fejlene til dennes tilfredshed, medmindre fejlene skyldes,
     at projektlederen har givet ukorrekte oplysninger, i hvilket tilfælde den
     kontraherende myndighed hæfter for rettelserne.
26.3 Projektlederens kontrol af afsætningen eller af linjer og niveauer fritager
     Ikke på nogen måde entreprenøren for hans ansvar for nøjagtigheden heraf,
     og entreprenøren skal omhyggeligt beskytte og bevare alle afmærkninger,
     måleskinner, pæle og andet afmærkningsmateriel, som er anvendt.
                                   ARTIKEL 27
                             Nedr1vni ngsmateri al er
27.1 Hvis kontrakten omfatter nedrivning, er de herved Indvundne matrlaler og
     genstande, medmindre andet er fastsat 1 de særlige betingelser og/eller
     loven 1 den kontraherende myndigheds stat, og med forbehold af artikel 28
     entreprenørens ejendom.
27.2 Er det imidlertid i de særlige betingelser fastsat, at den kontraherende
     myndighed bliver ejer af materialer eller af alle eller nogle af de gen-
     stande, som hidrører fra nedrivningsarbejdet, træffer entreprenøren alle
     nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse bevares. Han hæfter for
     ødelæggelse eller beskadigelse af sådanne materialer og genstande, som han
     eller hans ansatte måtte forårsage.
27.3 Forbeholder den kontraherende myndighed sig ejendomsretten til materialer
     og genstande, skal, uanset til hvilket formål han tænker sig disse anvendt,
     alle omkostninger i forbindelse med transport og opbevaring, herunder op-
     lagring, på det af projektlederen anviste sted inden for en afstand på
     højst 100 meter afholdes af entreprenøren.
27.4 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, fjerner entreprenøren
     for egen regning, efterhånden som arbejdet skrider frem, de fra nedrivnin-
     gen stammende materialer, murbrokker og rester fra byggepladsen.
                                   ARTIKEL 28
                                       Fund
28.1 Fund af enhver interesse, der gøres 1 forbindelse med udgravning eller
     nedrivningsarbejde, meddeles straks projektlederen. Projektlederen tager
     stilling til, hvordan sådanne fund skal behandles under hensyntagen til
     loven 1 den kontraherende myndigheds stat.
 ---pagebreak---                                          - 73 -
28.2 Den kontraherende myndighed forbeholder sig ejendomsretten t11 materialer,
     som under udgravning eller nedrivning findes pi arealer, der tilhører ham,
     Idet dog entreprenøren har krav pi godtgørelse for en eventuel særlig Ind-
     sats.
28.3 Kulturgenstande, antikviteter og naturhistoriske, numismatiske eller andre
     genstande af videnskabelig interesse samt sjældne genstande eller genstande
     af ædelmetal, som findes under udgravning eller nedrivning, er den kontra-
     herende myndigheds ejendom.
28.4 I tilfælde af uenighed er det den kontraherende myndighed alene, der afgør,
     om de 1 stk. 1 og 3 specificerede forhold foreligger.
                                    ARTIKEL 29
                                Midlertidige anlæg
29.1 Entreprenøren skal for egen regning opføre alle midlertidige anlæg, der er
     nødvendige for arbejdets udførelse. Han forelægger projektlederen tegnin-
     gerne til de midlertidige anlæg, som han vil benytte sig af, sisom fang-
     dæmninger, stilladser, buestilladser, forskallinger osv. Han skal tage
     hensyn til de bemærkninger, der fremsættes af projektlederen og påtage sig
     ansvaret for disse tegninger.
29.2 Hvis der Ifølge de særlige betingelser skal udformes særlige midlertidige
     anlæg, som den kontraherende myndighed skal være ansvarlig for, overlader
     projektlederen inden for en rimelig frist entreprenøren de nødvendige teg-
     ninger, siledes at han kan opføre disse midlertidige anlæg 1 overensstem-
     melse med byggeplanen. I si fald er den kontraherende myndighed eneansvar-
     lig for sikkerheden og hensigtsmæssigheden af deres udformning. Entre-
     prenøren er dog ansvarlig for, at anlæggene opføres efter forskrifterne.
                                    ARTIKEL 30
                              Jordbundsundersøgelser
     Pi de 1 de særlige betingelser fastsatte vilkir stiller entreprenøren det
     nødvendige personale og materiel til projektlederens rådighed med henblik
     pi udførelse af alle jordbundsundersøgelser, som denne ud fra et rimeligt
     skøn finder nødvendige. For dette arbejde godtgøres entreprenøren de fak-
     tiske omkostninger til arbejdskraft og materiel, der er stillet til rådig-
     hed, hvis Ikke dette følger af kontrakten.
 ---pagebreak---                                        - 74 -
                                   ARTIKEL 31
                            Overlappende kontrakter
31.1 I det omfang projektlederen kræver det, giver entreprenøren andre entrepre-
     nører, som den kontraherende myndighed beskæftiger, og deres arbejdsstyrke,
     den kontraherende myndigheds egen arbejdsstyrke og personer, der arbejder
     for enhver anden offentlig myndighed pi eller nær byggepladsen al rimelig
     adgang til at udføre arbejde, som Ikke er omfattet af kontrakten, eller til
     at udføre arbejde under kontrakter, som den kontraherende myndighed mitte
     indgå i forbindelse med eller 1 tilslutning til arbejdet.
31.2 Hvis entreprenøren på skriftlig anmodning fra projektlederen stiller veje
     eller tllkørselsfadliteter, for hvis vedligeholdelse han er ansvarlig, til
     rådighed for en anden entreprenør eller for en offentlig myndighed eller
     for den kontraherende myndighed, eller tillader disse at benytte entrepre-
     nørens midlertidige arbejder, stilladser eller andet anlægsudstyr pi bygge-
     pladsen, eller præsterer nogen anden form for tjenesteydelse, der Ikke var
     aftalt 1 kontrakten, skal den kontraherende myndighed for en sidan brug
     eller sidanne tjenesteydelser betale entreprenøren et beløb og/eller ind-
     rømme en forlængelse, som projektlederen finder rimelig.
31.3  Entreprenøren kan ikke 1 medfør af artikel 31 fritages for nogen af sine
      kontraktlige forpligtelser og kan ikke gøre andre krav gældende end dem,
      der er omhandlet i artikel 31.2.
                                   ARTIKEL 32
                              Patenter og licenser
     Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, sikrer entreprenøren
     den kontraherende myndighed og projektlederen mod ethvert krav som følge af
     sådan brug af patenter, licenser, tegninger, modeller og varemærker, som er
     nævnt i kontrakten, bortset fra tilfælde hvor en krænkelse skyldes, at en
     af den kontraherende myndighed og projektlederen tilvejebragt udformning
     eller specifikation har været lagt til grund.
 ---pagebreak---                                       - 75 -
                           PÅBEGYNDELSE OG FORSINKELSER
                                    ARTIKEL 33
                               Pibegyndelsesordrer
33.1 Den kontraherende myndighed fastsætter datoen for pibegyndelse af kontrak-
     tens udførelse og underretter entreprenøren herom enten 1 meddelelsen om
     tildeling af kontrakten, eller 1 en administrativ ordre udfærdiget af pro-
     jektlederen.
33.2 Pibegyndelse af kontraktens udførelse mi ikke ske senere end 180 dage efter
     meddelelsen om tildeling af kontrakten, medmindre parterne har aftalt an-
     det.
                                    ARTIKEL 34
                               Frist for udførelsen
     Fristen for udførelsen løber fra den dato, der fastsættes 1 henhold til
     artikel 33, stk. 1, og er den 1 kontrakten fastsatte, dog med forbehold af
     forlængelser af fristen, der kan Indrømmes 1 henhold til artikel 35.
                                    ARTIKEL 35
                       Forlængelse af fristen for udførelse
35.1 Entreprenøren kan anmode om en forlængelse af fristen for udførelse, hvis
     han er eller vil blive forsinket i kontraktens udførelse af følgende irsa-
     ger:
     a) usædvanlige vejrforhold 1 den kontraherende myndigheds stat,
     b) fysiske hindringer eller forhold, som en erfaren entreprenør Ikke med
        rimelighed kunne have forudset,
     c) administrative ordrer, der berører afslutningstldspunktet, bortset fra
        sidanne, som skyldes forsømmelse fra entreprenørens side,
     d) den kontraherende myndigheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser
        1 henhold til kontrakten,
     e) midlertidig afbrydelse af arbejdet, som ikke skyldes forsømmelse fra
        entreprenørens side,
     f) force majeure,
 ---pagebreak---                                       - 76 -
     g) andre irsager, som anført 1 nærværende almindelige betingelser, der Ikke
        skyldes forsømmelse fra entreprenørens side.
35.2 Entreprenøren skal senest 30 dage efter, at han er blevet klar over, at der
     kan Indtræde en forsinkelse, meddele projektlederen, at han agter at frem-
     sætte en sidan anmodning om forlængelse af fristen for udførelse, som han
     anser sig for berettiget til og skal si hurtigt herefter, som det efter
     omstændighederne er rimeligt, forelægge projektlederen en fuldstændig og
     detaljeret redegørelse for denne anmodning, siledes at den kan blive under-
     søgt 1 tide.
35.3 Projektlederen skal, efter at have hørt den kontraherende myndighed og om
     nødvendigt entreprenøren, skriftligt Indrømme en sidan forlængelse af fris-
     ten for udførelsen, som skønnes berettiget, enten med virkning for frem-
     tiden eller med tilbagevirkende kraft, eller skal meddele entreprenøren, at
     han Ikke kan gøre krav pi nogen forlængelse.
                                   ARTIKEL 36
                           Forsinkelser i udførelsen
36.1 Færdiggør entreprenøren ikke arbejdet inden for den (de) frist(er), der er
     fastsat i de særlige betingelser eller i kontrakten, har den kontraherende
     myndighed uden formelt varsel og med forbehold af andre retsmidler i hen-
     hold til kontrakten krav på erlæggelse af bod for hver dag eller del af en
     dag, der går mellem udløbet af den for udførelsen fastsatte frist eller den
     forlængede frist for udførelse i henhold til artikel 35 og den dato, på
     hvilken arbejdet faktisk afsluttes, efter den sats og op til det maksimums-
     beløb, der er fastsat i de særlige betingelser. Hvis arbejdet er delvis
     overtaget 1 henhold til artikel 59, kan den bod, der er fastsat 1 de sær-
     lige betingelser, nedsættes i forhold til den overtagne dels værdi af hele
     arbejdet.
36.2 Har den kontraherende myndighed opnået ret til det maksimale beløb 1 hen-
     hold til artikel 36.1, kan han efter underretning af entreprenøren
     a) inddrage garantien for kontraktens udførelse, og/eller
     b) ophæve kontrakten,
     c) indgå en kontrakt med tredjemand for entreprenørens regning om tilveje-
        bringelse af den manglende del af arbejdet.
 ---pagebreak---                                         - 77 -
                                     ARTIKEL 37
                                     Ændringer
37.1 Projektlederen kan beordre sidanne ændringer 1 en hvilken som helst del af
     arbejdet, som er nødvendige for fuldførelsen af dette. Sidanne ændringer
      kan omfatte tilføjelser, udeladelser, erstatninger, ændringer 1 kvalitet,
     kvantitet, form, karakter, art, position, dimension, niveau eller linje
     samt ændringer 1 den angivne rækkefølge, metode eller tidsplan for arbej-
     dets udførelse. Ingen ændring mi gøre kontrakten ugyldig, men eventuelle
     følger af alle sidanne ændringer skal vurderes 1 henhold til artikel 37.5
     og 37.7.
37.2 Ændringer kan kun ske pi grundlag af en administrativ ordre, dog siledes at
      a) projektlederen, hvis han af den ene eller den anden grund finder det
          nødvendigt at afgive en ordre mundtligt, snarest muligt derefter skal
          bekræfte ordren ved en administrativ ordre;
     b) det, hvis entreprenøren skriftligt bekræfter en mundtlig ordre, der er
         afgivet i henhold til artikel 37.2, litra a ) , og projektlederen ikke
        straks afviser bekræftelsen skriftligt, antages, at der er afgivet en
        administrativ ordre om ændringen, medmindre andet er bestemt i de sær-
         lige betingelser;
     c) åer Ikke kræves en administrativ ordre for ændringer 1 tilfælde af for-
          øgelse af eller en reduktion 1 mængden af arbejdet, nir en sidan forø-
          gelse eller reduktion skyldes, at mængden er større eller mindre end de
         mængder, der er fastsat 1 mængde- og prisspedfikatlonen eller 1 pris-
          fortegnelsen.
37.3 Inden der afgives en administrativ ordre om ændringer, skal projektlederen
     underrette entreprenøren om ændringens art og form jf. dog artikel 37.2.
     Entreprenøren skal snarest muligt efter modtagelsen af en sidan meddelelse
     forelægge projektlederen et forslag Indeholdende
     a) en beskrivelse af det eventuelle arbejde, som skal udføres, samt et
          program herfor, og
     b) sidanne ændringer af byggeplanen, som mitte være nødvendige, eller t1l
         eventuelle ændringer af entreprenørens kontraktlige forpligtelser, og
     c) justeringer af kontraktprisen 1 henhold til reglerne 1 artikel 37.
 ---pagebreak---                                        - 78 -
37.4 Efter at have modtaget entreprenørens tilbud som nævnt 1 artikel 37.3 skal
     projektlederen efter samråd med den kontraherende myndighed og entrepre-
     nøren snarest muligt træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen skal fore-
     tages. Beslutter projektlederen at lade ændringen foretage, skal han ud-
     stede en administrativ ordre, hvori det anføres, at ændringen skal udføres
     til de priser og på de betingelser, der er nævnt 1 entreprenørens tilbud
     som omhandlet 1 artikel 37.3 eller som ændret af projektlederen 1 henhold
     til artikel 37.5.
37.5 Prisen på alle de ændringer, som projektlederen beordrer 1 henhold til
     artikel 37.2 og 37.4, fastsættes af projektlederen 1 henhold til følgende
     principper:
     a) hvis arbejdet er af tilsvarende art og udføres på tilsvarende vilkår som
        arbejde, for hvilket der er opgivet priser 1 mængde- og pr1sspedf1kati-
        onen eller i prisfortegnelsen, vurderes det til de heri opgivne satser
        og priser;
     b) hvis arbejdet ikke er af tilsvarende art eller ikke udføres på tilsva-
        rende vilkår, skal satser og priser 1 kontrakten, 1 det omfang det er
        rimeligt, lægges til grund for vurderingen, og hvis dette ikke er mu-
        ligt, foretager projektlederen en rimelig vurdering;
     c) hvis ændringen er af en sådan art eller et sådant omfang i forhold til
        hele kontrakten eller en del heraf, at projektlederen skønner, at sat-
        serne og priserne i kontrakten for et bestemt stykke arbejde bliver
        urimelige på grund af denne ændring, fastsætter projektlederen den sats
        eller pris, han efter omstændighederne finder rimelig og passende.
     d) er en ændring påkrævet på grund af en forsømmelse eller misligholdelse
        af kontrakten fra entreprenørens side, skal han afholde de supplerende
        udgifter, som ændringen medfører.
37.6 Entreprenøren skal, når han modtager den administrative ordre om ændringen,
     udføre denne og være bundet af de almindelige betingelser, som om ændringen
     havde været omfattet af kontrakten. Arbejdet må ikke forsinkes, så længe
     forlængelsen af tidsfristen ikke er blevet godkendt, eller der er foretaget
     en justering af kontraktprisen. Pålægges det entreprenøren at foretage en
     ændring, inden den deraf foranledigede justering af kontraktprisen er ble-
     vet fastsat, skal entreprenøren under alle omstændigheder gøre optegnelser
     over udgifterne dertil og den til ændringens gennemførelse medgåede tid.
     Projektlederen er berettiget til at kontrollere disse optegnelser på et
     hvilket som helst rimeligt tidspunkt.
37.7 Hvis det ved den foreløbige overtagelse viser sig, at der som følge af en
     administrativ ordre eller af andre omstændigheder, som Ikke skyldes forsøm-
     melse fra entreprenørens side, er sket en forøgelse eller en reduktion af
     den samlede værdi af det arbejde, der skal udføres 1 henhold til
 ---pagebreak---                                          - 79 -
     kontrakten, pi over 15% af kontraktprisen, skal projektlederen efter samrid
     med den kontraherende myndighed og entreprenøren træffe afgørelse om for-
     højelse eller nedsættelse af kontraktprisen som følge af anvendelsen af
     artikel 37.5. Det siledes fastsatte beløb skal baseres pi det beløb, hvor-
     med forøgelsen eller reduktion af arbejdets værdi overstiger 15%. Projekt-
     lederen meddeler beløbet til den kontraherende myndighed og entreprenøren,
     og kontraktprisen justeres 1 overensstemmelse hermed.
                                   ARTIKEL 38
                             Midlertidig standsning
38.1 Entreprenøren skal, efter ordre fra projektlederen, afbryde det videre
     arbejde eller en hvilken som helst del heraf si længe og pi en sådan mide,
     som projektlederen mitte finde nødvendigt.
38.2 Medens den midlertidige standsning stir pi, skal entreprenøren trcffe de
     nødvendige beskyttelsesforanstaltninger til sikring af arbejdet, anlægs-
     udstyret, andet udstyr samt byggepladsen mod forringelse, tab eller beska-
     digelse. Yderligere udgifter til sidanne beskyttelsesforanstaltninger læg-
     ges til kontraktprisen, medmindre den midlertidige standsning
     a) har hjemmel 1 kontrakten, eller
     b) skyldes en forsømmelse fra entreprenørens side, eller
     c) skyldes klimatiske forhold, der er sædvanlige for byggepladsen, eller
     d) er begrundet 1 hensynet til sikkerheden 1 forbindelse med eller den
        korrekte udførelse af arbejdet eller en hvilken som helst del deraf, for
        si vidt som dette ikke kan tillægges nogen handling eller forsømmelse
        fra projektlederens eller den kontraherende myndigheds side eller nogen
        af de særlige risici, der er nævnt 1 artikel 21.
38.3 Entreprenøren er kun berettiget til de nævnte tillæg til kontraktprisen,
     hvis han senest 30 dage efter at have modtaget ordren om midlertidig
     standsning af arbejdet underretter projektlederen om, at han vil stille
     krav om disse.
38.4 Efter samrid med den kontraherende myndighed og entreprenøren skal projekt-
     lederen fastsætte den ekstrabetaling og/eller den forlængelse af tids-
     fristen for udførelse af kontrakten, som det efter projektlederens vurde-
     ring er ret og rimeligt at give entreprenøren.
38.5 Varer den midlertidige standsning 1 mere end 180 dage, og skyldes den ikke
     forsømmelse fra entreprenørens side, kan denne ved meddelelse til projekt-
     lederen anmode om tilladelse til at fortsætte arbejdet inden 30 dage eller
     til at ophæve kontrakten.
 ---pagebreak---                                       - 80 -
                         MATERIALER OG ARBEJDSUDFØRELSE
                                   ARTIKEL 39
                                 Arbejdsjournal
39.1 Projektlederen fører en arbejdsjournal pi byggepladsen, medmindre andet er
     anført 1 de særlige betingelser, 1 hvilken mindst følgende oplysninger
     noteres:
     a) optegnelser om atmosfæriske forhold, afbrydelser af arbejdet pi grund af
        ugunstige vejrforhold, arbejdstimer, antal beskæftigede pi byggepladsen
        og deres funktion, leverede materialer, materiel 1 drift, materiel ude
        af drift, afprøvninger foretaget pi stedet, afsendte prøver, uforudsete
        hændelser sivel som ordrer til entreprenøren;
     b) nøjagtige opgørelser over alle kvantitative og kvalitative enkeltheder 1
        de udførte arbejder og de modtagne leveringer, som kan kontrolleres pi
        byggepladsen, og som benyttes ved beregning af betalingen til entrepre-
        nøren .
39.2 Disse opgørelser udgør en integrerende del af arbejdsjournalen, men kan 1
     givet fald anføres i særskilte dokumenter. De nærmere praktiske retnings-
     linjer for, hvorledes opgørelserne skal foretages, fastsættes 1 de særlige
     betingelser.
39.3 Entreprenøren skal rettidigt og i overensstemmelse med de særlige betingel-
     ser sørge for, at der foretages opgørelser over de arbejder, ydelser og
     leverancer, for hvilke der ikke vil blive foretaget senere undersøgelser
     eller kontrol; i modsat fald skal han, medmindre han for egen regning frem-
     lægger bevis for andet, acceptere de beslutninger, der træffes af projekt-
     lederen.
39.4 De optegnelser, der indføres 1 journalen, efterhinden som arbejdet skrider
     frem, skal underskrives af projektlederen og kontrasigneres af entrepre-
     nøren eller dennes repræsentant. I tilfælde af indsigelse skal entrepre-
     nøren meddele sine bemærkninger til projektlederen senest 15 kalenderdage
     efter datoen for den optegnelse eller de opgørelser, han har Indvendinger
     imod. Såfremt entreprenøren ikke kontrasignerer optegnelserne eller medde-
     ler sine bemærkninger inden for den gældende frist, anses han for at være
     indforstået med de anmærkninger, der er indført 1 journalen. Entreprenøren
     kan til enhver tid gøre sig bekendt med arbejdsjournalens Indhold og kan,
     uden at dokumentet fjernes, udfærdige eller modtage genpart af de optegnel-
     ser, han finder nødvendige til sin orientering.
39.5 Entreprenøren skal på anmodning give projektlederen alle de oplysninger,
     der er nødvendige, for at journalen kan føres efter forskrifterne.
 ---pagebreak---                                        - 81 -
                                    ARTIKEL 40
                       Arbejdets og materialernes kvalitet
40.1 Arbejder, komponenter og materialer skal svare til forskrifter, tegninger,
     mil angivelser, modeller, prøver, skabeloner osv. 1 kontrakten, som skal sti
     til den kontraherende myndigheds eller projektlederens rådighed med henblik
     pi efterprøvning 1 hele anlægsperioden.
40.2 Hvis der 1 henhold til de særlige betingelser skal finde en midlertidig,
     teknisk overtagelse sted, fremsender entreprenøren en anmodning herom til
     projektlederen. I anmodningen skal der henvises t11 kontrakten, entrepri-
     sens nummer og det sted, hvor overtagelsen skal foregi. Projektlederen skal
     bevidne, at de specificerede komponenter og materialer opfylder de krav for
     teknisk godkendelse, der er stillet, Inden de kan indgå 1 arbejdet.
40.3 Selv om materialer eller elementer, der skal Indgå 1 arbejdet eller anven-
     des ved fremstillingen af komponenter siledes er blevet godkendt 1 teknisk
     henseende, kan de stadig afvises og skal da omgiende udskiftes af entrepre-
     nøren, hvis en yderligere undersøgelse viser, at de er behæftede med mang-
     ler eller fejl. Der kan gives entreprenøren mulighed for at reparere og
     Istandsætte afviste materialer og elementer, men sidanne materialer og
     elementer vil kun kunne indgå 1 arbejdet, hvis projektlederen finder repa-
     rationen eller istandsættelsen tilfredsstillende.
                                    ARTIKEL 41
                              Kontrol og afprøvning
41.1 Entreprenøren drager omsorg for, at komponenterne og materialerne leveres
     på arbejdsstedet 1 rette tid til, at projektlederen kan overtage komponen-
     terne og materialerne. Entreprenøren antages at have fuldt kendskab til de
     vanskeligheder, som han kan komme ud for 1 denne forbindelse, og han kan
     Ikke piberibe sig nogen begrundelse for ikke at have opfyldt sine forplig-
     telser rettidigt.
41.2 Projektlederen eller hans repræsentant er berettiget t11 med mellemrum at
     Inspicere, undersøge, mile og afprøve komponenter, materialer og arbejds-
     udførelse og til at kontrollere forløbet af forberedelsen, fremstillingen
     eller forarbejdningen af alt, hvad der ifølge kontrakten skal leveres, for
     at sikre sig, at komponenter, materialer og arbejdsudførelse er af den
     fornødne kvalitet og mængde. Denne kontrol skal foretages pi det sted, hvor
     forberedelsen, fremstillingen eller forarbejdningen finder sted eller pi
     byggepladsen eller pi andre steder, som mitte være angivet 1 kontrakten.
 ---pagebreak---                                        - 82 -
41.3 Med henblik på ovennævnte afprøvning og kontrol skal entreprenøren
     a) midlertidigt og vederlagsfrit bistå projektlederen og tilvejebringe
         prøveemner, dele, maskiner, udstyr, værktøj eller materialer og arbejds-
         kraft, som normalt kræves til afprøvning og kontrol;
     b) med projektlederen aftale tid og sted for afprøvningen;
     c) sørge for, at projektlederen på ethvert rimeligt tidspunkt har adgang
         til det sted, hvor afprøvningerne skal foretages.
41.4 Hvis projektlederen Ikke giver møde på den for afprøvningen aftalte dato,
     kan entreprenøren, medmindre projektlederen måtte have pålagt ham andet,
     foretage afprøvningen, som da skal anses for at være foretaget 1 projekt-
     lederens nærværelse. Entreprenøren skal omgående fremsende bevidnede kopier
     af afprøvnlngsresultaterne til projektlederen, som, hvis denne ikke har
     overværet afprøvningen, skal acceptere gyldigheden af afprøvnlngsresulta-
     terne.
41.5 Når komponenter og materialer er blevet afprøvet som anført i artikel 41,
     skal projektlederen underrette entreprenøren herom eller påtegne entre-
     prenørens certifikat i overensstemmelse hermed.
41.6 Er projektlederen og entreprenøren uenige om fortolkningen af afprøvnings-
     resultaterne, skal hver af parterne senest 15 dage efter, at uoverensstem-
     melsen er konstateret, meddele den anden part sin opfattelse. Projektlede-
     ren eller entreprenøren kan kræve, at afprøvningen foretages på ny under
     samme forhold og vilkår, eller at den, hvis en af parterne ønsker dette,
     foretages af en sagkyndig, som parterne udpeger i fællesskab. Alle afprøv-
     ningsrapporter skal forelægges projektlederen, som straks skal underrette
     entreprenøren om resultaterne af disse afprøvninger. Resultaterne af de
     fornyede afprøvninger, er endelige. Udgifterne i forbindelse med fornyet
     afprøvning skal afholdes af den part, der ikke fir medhold ved den fornyede
     afprøvning.
41.7 Projektlederen og hans befuldmægtigede må kun videregive sådanne oplysnin-
     ger om virksomhedens produktionsmetoder og drift, som de har opnået i for-
     bindelse med kontrol og afprøvning, til personer, der er berettiget hertil.
                                    ARTIKEL 42
                                    Kassation
42.1 Komponenter og materialer, som Ikke er af den fornødne kvalitet, skal kas-
      seres. De kan forsynes med et særligt mærke. Dette må Ikke være af en sådan
 ---pagebreak---                                         - 83 -
     art, at det ændrer komponenterne og materialerne eller påvirker deres han-
     delsværdi. Kasserede komponenter og materialer skal fjernes fra byggeplad-
     sen af entreprenøren, Inden for en af projektlederen fastsat frist; sker
     dette Ikke, fjernes de uden videre af projektlederen for entreprenørens
     regning og risiko. Ethvert arbejde, hvori der indgår kasserede komponenter
     og materialer, skal afvises.
42.2 Projektlederen kan, medens arbejdet stir pi, og inden overtagelse af det
     har fundet sted, beordre eller beslutte,
     a) at komponenter eller materialer, som efter projektlederens opfattelse
        ikke er 1 overensstemmelse med kontrakten, skal fjernes inden for de
        frister, som mitte være fastsat 1 ordren;
     b) at der 1 stedet tilvejebringes korrekte komponenter eller materialer;
     c) at ethvert arbejde, der med hensyn til komponenter, materialer, arbejds-
        udførelse eller udformning, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, efter
        projektlederens opfattelse ikke er 1 overensstemmelse med kontrakten,
        skal nedrives og udføres pi ny eller repareres pi en tilfredsstillende
        mide af entreprenøren, uanset om forudgiende afprøvning deraf eller
        midlertidig betaling derfor mitte have fundet sted;
42.3 Projektlederen skal, si hurtigt som muligt, skriftligt underrette entrepre-
     nøren om den pågældende beslutning, Idet de nærmere enkeltheder om de pi-
     stiede mangler skal anføres.
42.4 Entreprenøren skal omgiende og for egen regning udbedre de siledes anførte
     mangler. Undlader han dette, er den kontraherende myndighed berettiget til
     at ansætte andre personer til at foretage udbedringen, og alle udgifter,
     som er forbundet hermed, kan den kontraherende myndighed trække fra ethvert
     beløb, som han skylder eller mitte komme til at skylde entreprenøren.
42.5 Bestemmelserne 1 artikel 42 berører Ikke den kontraherende myndigheds ret
     til at rejse krav efter artikel 36 og 63.
                                   ARTIKEL 43
                   Ejendomsret til anlægsudstyr og materialer
43.1 Nir udstyr, midlertidige arbejder, anlæg og materialer, der er tilvejebragt
     af entreprenøren, først er bragt 1nd pi byggepladsen, anses de for udeluk-
     kende at skulle tjene til udførelse af arbejderne, og entreprenøren mi Ikke
     fjerne dette udstyr m.m. eller dele heraf undtagen ved flytning fra en del
     af byggepladsen til en anden, medmindre projektlederen har givet sit sam-
     tykke hertil. Dette samtykke er dog Ikke nødvendigt, for si vidt angir
     køretøjer, der anvendes til at bringe personale, arbejdskraft, udstyr,
     midlertidige arbejder, komponenter eller materialer til eller fra bygge-
     pladsen.
 ---pagebreak---                                      - 84 -
43.2 Det kan fastsættes 1 de særlige betingelser, at udstyr, midlertidige arbej-
     der, anlæg og materialer pi byggepladsen, som tilhører entreprenøren eller
     et selskab, i hvilket entreprenøren ejer en kontrollerende andel, under
     arbejdets udførelse skal:
     a) overdrages til den kontraherende myndighed; eller
     b) være omfattet af den kontraherende myndigheds tilbageholdelsesret; eller
     c) være omfattet af andre arrangementer vedrørende prior1tets1nteresser
        eller sikkerhed.
43.3 Ophæves kontrakten som følge af entreprenørens misligholdelse, jf. arti-
     kel 63, er den kontraherende myndighed berettiget til at anvende udstyr,
     midlertidige arbejder, anlæg eller materialer pi byggepladsen med henblik
     pi at fuldføre arbejdet.
43.4 Indgir entreprenøren aftale om leje af udstyr, midlertidige arbejder, anlæg
     eller materialer, som er bragt ind pi byggepladsen, skal sidanne aftaler
     Indeholde en bestemmelse om, at dersom den kontraherende myndighed senest
     7 dage efter den dato, pi hvilken ophævelsen af kontrakten 1 henhold til
     artikel 64 træder 1 kraft, fremsætter skriftlig anmodning herom, og dersom
     den kontraherende myndighed forpligter sig til at betale alle tilsvarende
     lejeafgifter fra dette tidspunkt, er ejeren af det pågældende udstyr mm.
     rede til at udleje sådant udstyr og sådanne midlertidige arbejder, anlæg
     eller materialer til den kontraherende myndighed på samme betingelser som
     dem, på hvilke de blev udlejet til entreprenøren, bortset fra at den kon-
     traherende myndighed skal have ret til at tillade, at enhver anden entre-
     prenør, han måtte ansætte med henblik på at fuldføre arbejdet i henhold til
     bestemmelserne i artikel 64.3, gør brug heraf.
43.5 Ophæves kontrakten i utide, skal entreprenøren overdrage den kontraherende
     myndighed udstyr, midlertidige arbejder, anlæg eller materialer, hvortil
     ejendomsretten eller tilbageholdelsesretten er overdraget den kontraherende
     myndighed i medfør af artikel 43.2. Undlader han dette, kan den kontrahe-
     rende myndighed træffe de efter dens skøn fornødne foranstaltninger til at
     sætte sig i besiddelse af udstyr, midlertidige arbejder, komponenter og
     materialer og til at skaffe sig dækning fra entreprenøren for de dermed
     forbundne udgifter.
                                   BETALINGER
                                   ARTIKEL 44
                            Almindel1ge bestemmel ser
44.1 Betalinger erlægges i den nationale valuta, medmindre andet er bestemt 1
     kontrakten.
 ---pagebreak---                                          - 85 -
44.2 De administrative eller tekniske betingelser for udbetaling af forskud,
     acontobeløb og/eller endelig afregning 1 overensstemmelse med artikel 45-56
     fastsættes 1 de særlige betingelser.
                                     ARTIKEL 45
                             Foreløbige priskontrakter
45.1 Nir der undtagelsesvis er Indgiet en foreløbig priskontrakt skal de beløb,
     der skal betales 1 henhold til kontrakten, beregnes siledes:
     a) som for kontrakter efter regning som omhandlet 1 artikel 49.1, litra c ) ,
        og/eller
     b) først pi grundlag af foreløbige priser og, nir betingelserne for kon-
        traktens udførelse er kendt, som for kontrakter lydende pi et samlet
        beløb eller pi priser pr. enhed som omhandlet 1 artikel 49.1, hhv. 11tre
        a) og b ) , eller som 1 blandede kontrakter.
45.2 Entreprenøren skal give alle oplysninger, som den kontraherende myndighed
     eller projektlederen med rimelighed kan forlange vedrørende alle forhold 1
     kontrakten med henblik pi beregning. Hvis der Ikke kan opnis enighed om
     arbejdernes værdiansættelse, fastsætter projektlederen de beløb, der skal
     betales.
                                     ARTIKEL 46
                                      Forskud
46.1 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, kan der 1 følgende
     tilfælde udbetales forskud til entreprenøren efter anmodning fra denne med
     henblik pi transaktioner 1 forbindelse med udførelsen af arbejdet:
     a) som et samlet forskud, der sætter ham 1 stand til at afholde udgifter 1
        forbindelse med påbegyndelsen af kontrakten;
     b) hvis han fremlægger bevis for at have Indgiet en købekontrakt eller
        afgivet en ordre pi materialer, anlægsudstyr, andet udstyr, maskiner og
        værktøj, som er nødvendige for kontraktens udførelse, eller at skulle
        afholde andre større forudgiende udgifter, sisom erhvervelse af patenter
        eller omkostninger 1 forbindelse med undersøgelser.
46.2 Forskuddene skal være fastsat 1 de særlige betingelser, og de mi ikke over-
     stige 10% af den oprindelige kontraktpris for det 1 artikel 46.1, litra a ) ,
     nævnte samlede forskud og 20% af denne pris for alle de andre 1 artikel
     46.1, litra b ) , nævnte forskud tilsammen.
 ---pagebreak---                                       - 86 -
46.3 Der ydes Ikke forskud, førend
     a) kontrakten er Indgiet;
     b) entreprenøren over for den kontraherende myndighed har stillet den 1
        artikel 15 nævnte garanti for kontraktens udførelse, og
     c) entreprenøren over for den kontraherende myndighed har stillet en sær-
        skilt selvskyldnerkaution for det fulde forskudsbeløb gennem et af de 1
        artikel 15.3 omhandlede Institutter, som skal forblive 1 kraft, Indtil
        entreprenøren har refunderet forskuddet fuldt ud ved hjælp af acontobe-
        tal ingerne Ifølge kontrakten.
46.4 Entreprenøren mi kun anvende forskuddet til transaktioner 1 forbindelse med
     arbejdets udførelse. Dersom entreprenøren blot misbruger en del af forskud-
     det, forfalder det øjeblikkelig til betaling, og han vil Ikke fi udbetalt
     yderligere forskud.
46.5 Dersom garantien for forskuddet ikke længere er gyldig, og entreprenøren
     ikke stiller en gyldig garanti, kan den kontraherende myndighed enten fra-
     drage et beløb svarende til forskuddet fra fremtidige betalinger, som
     entreprenøren har til gode ifølge kontrakten, eller anvende bestemmelserne
     i artikel 15.6.
46.6 Dersom kontrakten ophæves, uanset af hvilken grund, kan den garanti, der
     står spm sikkerhed for forskuddene, straks kræves indløst med henblik på
     tilbagebetaling af det restbeløb, som entreprenøren stadig skylder, og
     kautionisten må ikke forsinke betalingen eller rejse indvendinger herover-
     for af nogen som helst årsag.
46.7 Den i artikel 46 omhandlede forskudsgaranti frigøres, efterhånden som for-
     skuddene tilbagebetales.
46.8 Yderligere betingelser og procedurer for ydelse og tilbagebetaling af for-
     skud er fastsat i de særlige betingelser.
                                    ARTIKEL 47
                             Tilbageholdelse af beløb
47.1 De beløb, der skal fradrages 1 acontobetalIngerne som sikkerhed for entre-
     prenørens forpligtelser 1 garantiperioden, og de detaljerede regler for
     denne sikkerhed skal fastsættes 1 de særlige betingelser, og beløbet må
     under Ingen omstændigheder overstige 10% af kontraktprisen.
47.2 Hvis den kontraherende myndighed er Indforstået, kan entreprenøren, hvis
     han ønsker det, Indtil den dato, der er fastsat for arbejdets påbegyndelse,
     erstatte de tilbageholdte beløb med en garanti, der stilles 1 henhold til
     artikel 15.3.
 ---pagebreak---                                       - 87 -
47.3 De tilbageholdte beløb eller garantlen skal frigives senest 90 dage efter
     datoen for den endelige overtagelse af arbejderne.
                                   ARTIKEL 48
                                  Pr1srev1s1on
48.1 Medmindre andet er fastsat 1 de særlige betingelser, er kontraktens priser
     faste og kan ikke revlderes, jf. dog artikel 48.4.
48.2 Sifremt priserne kan revlderes ifølge kontrakten, skal der ved en sådan
     revision tages hensyn t11 lokalt betingede eller udefra forirsagede sving-
     ninger 1 priserne pi væsentlige elementer 1 tilbuddet, sisom arbejdskraft,
     tjenesteydelser, materialer og leverancer samt lovpligtige afgifter. De
     nærmere bestemmelser for revisionen fastsættes 1 de særlige betingelser.
48.3 Priserne 1 entreprenørens tilbud anses for:
     a) at være beregnet pi grundlag af de betingelser, der var gældende 30 dage
        før den sidste frist for Indgivelse af tilbud, eller 1 tilfælde af un-
        derhåndsaftaler, pi datoen for kontraktens indgåelse;
     b) at være beregnet under hensyntagen til den lovgivning og de relevante
        skatteregler, der er gældende pi den referencedato, der er fastsat 1
        artikel 48.3, litra a ) .
48.4 I tilfælde af ændringer 1 eller Indførelse af nationale eller statslige
     love, anordninger, dekreter eller andre forskrifter, eller forordninger
     eller vedtægter vedtaget af lokale eller andre offentlige myndigheder efter
     den 1 artikel 48.3 fastsatte dato, som medfører en ændring 1 kontraktfor-
     holdet mellem parterne 1 en kontrakt, skal den kontraherende myndighed og
     entreprenøren holde samrid om, hvorledes kontrakten bedst kan videreføres,
     og kan herefter beslutte:
     a) at ændre kontrakten;
     b) at den ene part betaler den anden part et beløb til udligning af den
        deraf følgende uligevægt;
     c) at ophæve kontrakten ved gensidig aftale.
48.5 I tilfælde af, at der opstir forsinkelser 1 udførelsen af det arbejde, som
     entreprenøren er ansvarlig for, eller 1 tilfælde af forsinkelser ved udlø-
     bet af kontraktperioden, der om nødvendigt er ændret 1 overensstemmelse med
     kontrakten, kan der Ikke foretages yderligere prisrevlsioner, bortset fra
     anvendelsen af et nyt prisindeks, 1 de 30 dage, der gir forud for døn fore-
     løbige overtagelse, dersom dette er til den kontraherende myndigheds for-
     del.
 ---pagebreak---                                       - 88 -
                                   ARTIKEL 49
                                    Målinger
49.1 Følgende metoder skal gælde for værdiansættelsen af arbejdskontrakter:
     a) For kontrakter lydende på et samlet beløb skal kontraktbeløbet fastsæt-
        tes på grundlag af den samlede prisoversigt eller på grundlag af en
        specifikation udtrykt 1 procent af kontraktprisen svarende t11 afslut-
        tede arbejdsfaser. Når der er opgivet mængder for de enkelte poster,
        skal det være faste mængder, for hvilke entreprenøren har forelagt sine
        priser alt Inklusive, og for hvilke der skal betales, uanset hvilken
        mængde arbejde, der faktisk udføres.
     b) For kontrakter lydende på priser pr. enhed:
          1) kontraktbeløbet beregnes ved anvendelse af enhedssatserne pi de
             mængder, der faktisk udføres for de forskellige poster i henhold
             til kontrakten;
         11) de 1 mængde- og prisspecifikationen anførte mængder er skønnede
             mængder af arbejdet, som ikke skal anses for at være de faktiske og
             nøjagtige mængder af det arbejde, som entreprenøren skal udføre 1
             medfør af sine kontraktlige forpligtelser;
        iii) projektlederen fastslår ved målinger de faktiske mængder af det
             arbejde, der er udført af entreprenøren, og dette arbejde betales 1
             overensstemmelse med artikel 50. Medmindre andet er fastsat 1 de
             særlige betingelser, må der ikke foretages tilføjelser til posterne
             i mængde- og prisspecifikationen undtagen som resultat af en æn-
             dring i henhold til artikel 37 eller anden bestemmelse 1 kontrak-
             ten, der berettiger entreprenøren til yderligere betaling;
         iv) hvis projektlederen ønsker en hvilken som helst del af arbejdet
             opmålt, anmoder han i god tid entreprenøren om at være til stede
             eller sende en kvalificeret repræsentant. Entreprenøren eller hans
             repræsentant skal bistå projektlederen med opmålingerne, og meddele
             projektlederen alle nødvendige oplysninger. Hvis entreprenøren Ikke
             giver møde eller undlader at sende en repræsentant, anses de af
             projektlederen foretagne eller godkendte opmålinger for at være
             bindende for entreprenøren;
          v) medmindre andet er fastsat 1 kontrakten, skal opmålingen af de på-
             gældende arbejder - uanset hvad der er almindelig eller lokal prak-
             sis - finde sted som netto-opmåling.
 ---pagebreak---                                           - 89 -
     c) For kontrakter efter regning fastsættes kontraktbeløbet pi grundlag af
        de faktiske omkostninger med et aftalt tillæg for generalomkostninger og
        fortjeneste. Det fastsættes 1 de særlige betingelser, hvilke oplysninger
        entreprenøren skal give projektlederen med henblik pi artikel 49.1,
        litra c ) , og hvordan de skal gives.
49.2 Hvis en post 1 kontrakten er angivet som "foreløbig", tages der ikke hensyn
     til det foreløbige beløb ved beregningen af de procentsatser, der er om-
     handlet 1 artikel 37.
                                     ARTIKEL 50
                                  AcontobetalInger
50.1 Medmindre andet er fastsat 1 de særlige betingelser, Indgiver entreprenøren
     ved afslutningen af hver periode som nævnt 1 artikel 50.7 og 1 en form, der
     er godkendt af projektlederen en ansøgning til denne om acontobetalInger.
     Ansøgningen skal efter omstændighederne Indeholde følgende angivelser:
     a) den anslåede kontraktlige værdi af de varige arbejder, der er udført
        Indtil afslutningen af den pågældende periode;
     b) enhver prisændring som anført 1 artikel 48;
     c) et beløb, der skal holdes tilbage 1 henhold til artikel 47;
     d) kredit- og/eller debetbeløb for den pågældende periode for si vidt angir
        anlægsudstyr og materialer pi byggepladsen, som skal indgi, men endnu
        Ikke er Indgiet 1 de varige arbejder, 1 den størrelsesorden og pi de 1
        artikel 50.2 fastsatte betingelser;
     e) et beløb, der skal fradrages som følge af tilbagebetaling af forskud 1
        henhold til bestemmelserne 1 artikel 46; og
     f) ethvert andet beløb, som entreprenøren mitte have krav pi Ifølge kon-
        trakten.
50.2 Entreprenøren har krav pi sidanne beløb, som projektlederen mitte finde
     rimelige, for anlægsudstyr og materialer, som skal Indgi, men endnu Ikke er
     Indgiet 1 de varige arbejder, forudsat
     a) at anlægsudstyret og materialerne stemmer overens med specifikationerne
        for de varige arbejder og er leveret 1 part1er pi en sidan mide, at
        projektlederen kan identificere dem;
     b) at anlægsudstyret og materialerne er leveret til byggepladsen og er
        oplagret efter forskrifterne og beskyttet mod tab, beskadigelse eller
        ødelæggelse til projektlederens tilfredshed;
 ---pagebreak---                                      - 90 -
     c) at entreprenørens optegnelser over krav, ordrer, kvitteringer og anven-
        delse af anlægsudstyr og materialer 1 henhold til kontrakten føres 1 en
        af projektlederen godkendt form, og at projektlederen kan kontrollere
        disse optegnelser;
     d) at entreprenøren sammen med sin opgørelse opgiver den beregnede værdi af
        anlægsudstyret og materialerne på byggepladsen og forelægger sådanne
        dokumenter, som projektlederen måtte kræve til vurdering af værdlen af
        anlægsudstyret og materialerne, og som bevis for ejendomsretten hertil
        og betalingen herfor; og
     e) at ejendomsretten til anlægsudstyret og materialerne anses for at være
        overdraget til den kontraherende myndighed, når dette er foreskrevet 1
        de særlige betingelser.
50.3 Projektlederens godkendelse af betalinger, som han Ifølge artikel 50 har
     anvist for anlægsudstyr og materialer, foregriber Ikke udøvelsen af hans
     kontraktlige beføjelser til at afvise anlægsudstyr eller materialer, som
     Ikke er 1 overensstemmelse med kontraktens bestemmelser.
50.4 Entreprenøren bærer risikoen for ethvert tab af eller enhver skade på an-
     lægsudstyr og materialer, der er blevet afvist, og for udgifterne til op-
     bevaring og håndtering, ligesom han skal tegne de yderligere forsikringer,
     der måtte være nødvendige til dækning af risikoen for et sådant tab eller
     en sådan skade uanset årsag.
50.5 Ansøgningen om acontobetalinger skal godkendes eller ændres senest 30 dage
     efter modtagelsen og på en sådan måde, at den viser det beløb, som entre-
     prenøren efter projektlederens opfattelse har til gode i henhold til kon-
     trakten. I tilfælde af uenighed om værdien af en post er projektlederens
     opfattelse udslagsgivende. Når det beløb, som entreprenøren har til gode,
     er blevet fastsat, udsteder projektlederen en anvisning på acontobetal1ng
     til den kontraherende myndighed og entreprenøren med angivelse af entre-
     prenørens tilgodehavende og oplyser ham om det arbejde, der er betalt for.
50.6 Projektlederen kan ved en anvisning på acontobetaling foretage rettelser
     eller ændringer i tidligere anvisninger, som han har udstedt; han har be-
     myndigelse til at ændre værdiansættelsen 1 eller tilbageholde udstedelsen
     af en anvisning på acontobetaling, hvis arbejdet eller dele deraf Ikke er
     udført til hans tilfredshed.
50.7 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, skal der betales et
     acontobeløb pr. måned.
 ---pagebreak---                                      - 91 -
                                   ARTIKEL 51
                                 Slutopgørelse
51.1. Senest 90 dage efter udstedelsen af den 1 artikel B62 omhandlede attest
      for endelig overtagelse sender entreprenøren projektlederen et udkast til
      slutopgørelse med bilag, der 1 detaljer angiver værdlen af det arbejde,
      der er udført 1 overensstemmelse med kontrakten, sammen med alle andre
      beløb, som entreprenøren mener at have til gode ifølge kontrakten, siledes
      at projektlederen kan udarbejde slutopgørelsen. I de særlige betingelser
      kan det Imidlertid 1 overensstemmelse med artikel 51.6 specificeres, at
      behandlingen af udkastet til slutopgørelse og yderligere foranstaltninger
      1 forbindelse hermed skal være afsluttet inden udstedelsen af attesten for
      foreløbig overtagelse.
51.2. Senest 90 dage efter modtagelsen af udkastet til slutopgørelse og alle de
      oplysninger, projektlederen med rimelighed kan kræve for at kunne kontrol-
      lere dette udkast, skal han udarbejde slutopgørelsen, som skal Indeholde
      a) det beløb, der efter hans opfattelse er endelig forfaldent Ifølge kon-
         trakten, og
      b) det eventuelle restbeløb, som den kontraherende myndighed skylder
         entreprenøren eller entreprenøren den kontraherende myndighed, alt
         efter omstændighederne, efter at den kontraherende myndighed er blevet
         krediteret for alle de beløb, den tidligere har udbetalt, og de beløb,
         den har til gode Ifølge kontrakten.
51.3. Projektlederen tilstiller den kontraherende myndighed eller dens behørigt
      bemyndigede repræsentant og entreprenøren slutopgørelsen, som viser det
      slutbeløb, som entreprenøren har krav pi Ifølge kontrakten. Den kontrahe-
      rende myndighed eller dens behørigt bemyndigede repræsentant og entrepre-
      nøren underskriver slutopgørelsen og godkender derved den fuldstændige og
      endelige værdi af det arbejde, der er udført 1 henhold til kontrakten, og
      sender straks projektlederen en underskrevet kopi heraf. Slutopgørelsen mi
      dog ikke Indeholde anfægtede beløb, der er genstand for forhandlinger,
      mægling, voldgift eller en retssag.
51.4. Den af entreprenøren underskrevne slutopgørelse er et skriftligt bevis for
      den kontraherende myndigheds opfyldelse af kontrakten, og bekræfter, at
      slutopgørelsens samlede beløb udgør en fuldstændig og endelig afregning af
      samtlige beløb, som entreprenøren har til gode 1 henhold til kontrakten,
      bortset fra beløb, der er genstand for mindelig overenskomst, voldgift
      eller en retssag. Et sidant bevis er først gyldigt, efter at der er fore-
      taget betaling af beløb, der er forfaldne 1 henhold til slutopgørelsen, og
      efter at den garanti for kontraktens udførelse, der er omhandlet 1 arti-
      kel 15, er blevet returneret til entreprenøren.
 ---pagebreak---                                       - 92 -
51.5. Den kontraherende myndighed hæfter Ikke over for entreprenøren for for-
      hold, der følger af eller har forbindelse med kontrakten eller udførelsen
      af arbejdet, medmindre entreprenøren har Indføjet et krav herom 1 sit
      udkast til slutopgørelse.
51.6. Bestemmelserne 1 artikel 51 kan ændres ved de særlige betingelser under
      hensyn til praksis 1 den kontraherende myndigheds stat.
                                   ARTIKEL 52
                    Direkte betaling til underentreprenører
52.1. Nir projektlederen fir forelagt en klage fra en underentreprenør, der er
      behørigt godkendt 1 henhold til artikel 7, om, at entreprenøren Ikke har
      opfyldt sine finansielle forpligtelser over for ham, opfordrer projekt-
      lederen entreprenøren til enten at betale denne underentreprenør eller 1
      en begrundet meddelelse at gøre projektlederen bekendt med de forhold, der
      taler Imod betaling. Sifremt der ikke Inden for den 1 opfordringen fast-
      satte frist er foretaget betaling eller givet en begrundet meddelelse, kan
      projektlederen udstede den pågældende betalingsanvisning efter at have
      sikret sig, at arbejdet er udført, og den kontraherende myndighed betaler
      det af underentreprenøren krævede tilgodehavende over de beløb, som entre-
      prenøren endnu har til gode. Sidstnævnte har det fulde ansvar for det ar-
      bejde, som er blevet betalt direkte.
52.2. Hvis entreprenøren fremsætter en tilstrækkeligt begrundet indsigelse ved-
      rørende samtlige eller nogle af de af en underentreprenør krævede tilgode-
      havender, udbetaler den kontraherende myndighed til denne kun sådanne
      beløb, som ikke anfægtes. De af underentreprenøren krævede beløb, som
      entreprenøren i en tilstrækkeligt begrundet indsigelse har nægtet at god-
      kende, betales først af den kontraherende myndighed efter en mindelig
      ordning mellem parterne eller en voldgifts- eller retsafgørelse, der behø-
      rigt er meddelt projektlederen.
52.3. De direkte afregninger med underentreprenører må ikke overstige'den til
      kontraktpriser fastsatte værdi af de ydelser, de har udført, og for hvilke
      de kræver betaling; denne værdi beregnes eller vurderes ud fra mængde- og
      prisspecifikationen, prisfortegnelsen eller oversigten over den samlede
      faste pris.
52.4. De direkte betalinger til underentreprenørerne foretages udelukkende 1 den
      nationale valuta i det land, hvor kontrakten bliver udført, eller delvis 1
      denne nationale valuta og delvis i fremmed valuta 1 henhold til kontrak-
      ten.
 ---pagebreak---                                          - 93 -
52.5. De direkte betalinger til underentreprenørerne 1 fremmed valuta beregnes 1
      henhold til artikel 56. De kan Ikke give anledning t11 en forhøjelse af
      det loft, der er fastsat 1 kontrakten for betaling 1 fremmed valuta.
52.6  Denne artikels bestemmelser finder anvendelse med forbehold af forskrif-
      terne 1 den 1 medfør af artikel 54 gældende lovgivning vedrørende ret til
      betaling for kreditorer, som har fået overdraget en fordring eller en
      håndpant.
                                     ARTIKEL 53
                                 Forsinket betaling
53.1. Den kontraherende myndighed skal betale entreprenøren de beløb, der er
      forfaldne 1 henhold til de anvisninger på acontobetaling og den slutopgø-
      relse, der er udstedt af projektlederen, inden 90 dage fra den dato, hvor-
      på den fik forelagt anvisningerne eller slutopgørelsen. Dersom den fast-
      satte betalingsfrist er blevet overskredet, er entreprenøren berettiget
      til morarenter beregnet 1 forhold til det antal dage, betalingen er for-
      sinket, og efter den rentesats, der er fastsat i de særlige betingelser,
      hvori den maksimale frist ligeledes er fastsat. Entreprenøren er beretti-
      get til sådanne renter uden at andre rettigheder eller retsmidler 1 hen-
      hold til kontrakten berøres. For så vidt angår slutopgørelsen beregnes
      morarenten pr. dag efter den sats, der er fastsat i de særlige betin-
      gelser.
53.2. Enhver betalingsudebli vel se, som strækker sig over mere end 120 dage efter
      udløbet af den i artikel 53.1 fastsatte frist, giver entreprenøren ret til
      enten at undlade at udføre kontrakten eller til at ophæve den.
                                     ARTIKEL 54
                             Betaling til tredjemand
54.1. Anvisninger på betaling til tredjemand må kun effektueres ved overdragelse
      1 henhold til artikel 6. En sådan overdragelse meddeles den kontraherende
      myndighed.
54.2. Det påhviler udelukkende entreprenøren at give meddelelse om, til hvem
      overdragelsen er foretaget.
54.3. Med forbehold af den 1 artikel 53 fastsatte frist råder den kontraherende
      myndighed i tilfælde af et over for entreprenøren foretaget udlæg 1 dennes
      tilgodehavender 1 henhold til kontrakten, over en frist på 30 dage til at
      genoptage betalingerne til entreprenøren, fra den dag, hvor den kontrahe-
      rende myndighed bliver gjort bekendt med, at hindringen for betalingen
      Ikke længere består.
 ---pagebreak---                                        - 94 -
                                   ARTIKEL 55
                         Krav på yderligere betalinger
55.1. Hvis der 1 henhold til kontrakten er forhold, som efter entreprenørens
      opfattelse berettiger ham til yderligere betaling, skal han
      a) hvis han agter at gøre krav på yderligere betaling, meddele projekt-
         lederen dette, eller fremsætte et sådant krav senest 30 dage efter, at
         det pågældende forhold er blevet entreprenøren bekendt, med en begrun-
         delse af kravet, og
      b) snarest muligt, men Ikke senere end 60 dage efter datoen for denne med-
         delelse, medmindre projektlederen har accepteret andet, forelægge denne
         fuldstændige og detaljerede oplysninger vedrørende kravet. Under alle
         omstændigheder skal sådanne oplysninger forelægges senest på datoen for
         forelæggelse af udkastet til slutopgørelse. Entreprenøren skal herefter
         straks forelægge sådanne yderligere oplysninger, som projektlederen med
         rimelighed kan kræve for at kunne vurdere, om kravet er berettiget.
55.2. Når projektlederen har modtaget de fuldstændige og detaljerede oplysninger
      om entreprenørens krav, som den har brug for, skal han efter behørigt sam-
      råd med den kontraherende myndighed og i givet fald med entreprenøren tage
      stilling til, om entreprenøren er berettiget til yderligere betaling og
      meddele parterne sin beslutning, jf. dog artikel 21.4.
55.3. Projektlederen kan afslå krav om yderligere betaling, der ikke er i over-
      ensstemmelse med artikel 55.
                                   ARTIKEL 56
                          Betalinger i fremmed valuta
      Når entreprenøren ifølge kontrakten har ret t11 betaling i fremmed valuta,
      er valutakurserne for beregning af betalingerne dem, der er fastsat af
      centralbanken i den kontraherende myndigheds stat 30 dage forud for sidste
      frist for indgivelse af tilbud vedrørende den pågældende kontrakt. Valuta-
      kurserne kan ikke ændres.
 ---pagebreak---                                           - 95 -
                             OVERTAGELSE OG GARANTI
                                   ARTIKEL 57
                            Almindelige bestemmelser
57.1. Projektlederens kontrol af arbejdet med henblik på foreløbig eller endelig
      overtagelse foretages 1 entreprenørens nærværelse. Hans fravær udgør Ikke
      en hindring for kontrol, forudsat at han er blevet behørigt Indkaldt
      mindst tredive dage før kontrol datoen.
57.2. Hvis særlige omstændigheder gør det umuligt at foretage en konstatering af
      arbejdets tilstand Inden for den fastsatte frist for foreløbig eller ende-
      lig overtagelse, udfærdiger projektlederen efter eventuelt samrid med
      entreprenøren en erklæring om irsagen til, at det Ikke har været muligt at
      foretage den pigældende konstatering. Kontrollen finder sted og projekt-
      lederen udfærdiger erklæringen om overtagelse eller afvisning senest
      tredive dage efter, at hindringen for en sidan konstatering er faldet
      bort. Entreprenøren kan Ikke gøre disse omstændigheder gældende for at
      unddrage sig pligten til at aflevere arbejdet i den rette stand.
                                   ARTIKEL 58
                          Prøver efter færdiggørelsen
58.1. Arbejdet overtages først, efter at det for entreprenørens regning har
      været underkastet den kontrol og de prøver, der er foreskrevet. Entrepre-
      nøren meddeler projektlederen, hvornår kontrollen og prøverne kan påbe-
      gyndes .
58.2. De arbejder, der ikke opfylder kontraktens klausuler og betingelser, eller
      som i de tilfælde, hvor der ikke foreligger sådanne klausuler og betingel-
      ser, ikke er udført i overensstemmelse med reglerne for normal bygge-
      praksis i den stat, hvor arbejderne udføres, skal nedrives og genopføres
      om nødvendigt af entreprenøren eller repareres til projektlederens til-
      fredshed; 1 modsat fald sker dette uden videre for entreprenørens regning
      efter ordre fra projektlederen. På samme betingelser kan projektlederen
      ligeledes kræve, at entreprenøren nedriver og genopbygger arbejder, hvor-
      til der er benyttet uacceptable materialer, eller som er udført under en
      midlertidig afbrydelse som omhandlet 1 artikel 38, eller reparerer disse
      arbejder til projektlederens tilfredshed.
 ---pagebreak---                                       - 96 -
                                    ARTIKEL 59
                                Delvis overtagelse
59.1. Den kontraherende myndighed kan gøre brug af det bygværk, dele af det byg-
      værk eller afsnit af de arbejder, som kontrakten omfatter, efterhånden som
      de færdiggøres. Inden den kontraherende myndighed tager bygværket, dele af
      bygværket eller afsnit af arbejdet 1 besiddelse, skal der have fundet del-
      vis foreløbig overtagelse sted. I hastetilfælde kan besiddelsen dog
      indtræde inden overtagelsen under forudsætning af, at projektlederen forud
      herfor udfærdiger en af entreprenøren og projektlederen godkendt opgørelse
      over det manglende arbejde. Si snart den kontraherende myndighed har taget
      bygværket, dele' af bygværket eller afsnit af arbejdet 1 besiddelse, er
      entreprenøren Ikke længere pligtig at reparere skader, der skyldes andet
      end mangelfuld opførelse eller dårligt håndværksarbejde.
59.2. Projektlederen kan på begæring af entreprenøren, og såfremt arbejdets ka-
      rakter gør det muligt, foretage foreløbig delvis overtagelse, for så vidt
      bygværket, dele af bygværket eller afsnit af arbejdet er færdiggjort og
      v11 kunne anvendes som beskrevet 1 kontrakten.
59.3. I tilfælde af delvis foreløbig overtagelse som omhandlet i artikel 59.1 og
      59.2 løber den 1 artikel 62 omhandlede garantiperiode fra datoen for denne
      delvise foreløbige overtagelse, medmindre andet er fastsat 1 de særlige
      betingelser.
                                    ARTIKEL 60
                              Foreløbig overtagelse
60.1. Arbejderne overtages af den kontraherende myndighed, når prøverne efter
      færdiggørelsen er gennemført med et tilfredsstillende resultat, og der er
      udstedt eller anses for at være udstedt en attest for foreløbig over-
      tagelse.
60.2. Entreprenøren kan ved meddelelse til projektlederen anmode om en attest
      for foreløbig overtagelse, men ikke tidligere end 15 dage før det tids-
      punkt, hvor arbejderne efter entreprenørens opfattelse er færdige og klar
      til foreløbig overtagelse. Projektlederen skal senest 30 dage efter mod-
      tagelsen af entreprenørens anmodning enten
      a) udstede attesten for foreløbig overtagelse til entreprenøren med en
         kopi til den kontraherende myndighed med angivelse af bl.a. den dato,
         på hvilken arbejderne efter hans opfattelse er færdiggjort 1 overens-
         stemmelse med kontrakten og klar til foreløbig overtagelse, eller
      b) afslå anmodningen med angivelse af grundene hertil samt specificere de
         foranstaltninger, som entreprenøren efter hans opfattelse skal træffe,
         før attesten kan udstedes.
 ---pagebreak---                                          - 97 -
60.3 Hvis projektlederen hverken udsteder attesten for foreløbig overtagelse
     eller afslår entreprenørens anmodning Inden udløbet af den pigældende frist
     pi 30 dage, anses han for at have udstedt attesten pi perlodens sidste dag.
     Udstedelsen af en attest for foreløbig overtagelse betragtes ikke som en
     anerkendelse af, at arbejderne er færdiggjort 1 enhver henseende. Hvis
     arbejderne 1 kontrakten er opdelt 1 sektioner, kan entreprenøren anmode om
     særskilte attester for hver sektion.
60.4 Efter den foreløbige overtagelse af arbejderne skal entreprenøren nedrive
     og fjerne de midlertidige anlæg samt materialer, der ikke længere er nød-
     vendige for kontraktens udførelse. Han skal endvidere fjerne byggeaffald
     eller hindringer og bringe byggepladsen tilbage til dens oprindelige stand
     som anført 1 kontrakten.
60.5 Straks efter den foreløbige overtagelse kan den kontraherende myndighed
     gøre brug af alle de færdiggjorte arbejder.
                                   ARTIKEL 61
                             Vedligeholdelsespl1gt
61.1 Entreprenøren er ansvarlig for udbedring af mangler ved eller skader pi
     dele af arbejdet, der måtte vise sig eller opstå 1 garantiperioden eller
     inden 30 dage efter dens udløb, og som skyldes
     a) brug af mangelfuldt anlægsudstyr, defekte materialer, dårligt håndværk
        eller mangelfuld udformning, og/eller
     b) enhver handling eller forsømmelse fra entreprenørens side 1 garanti-
        perioden .
61.2 Entreprenøren skal for egen regning udbedre mangler eller skader, så snart
     det er muligt. Garantiperioden for alle erstatninger eller udskiftninger
     løber fra den dato, på hvilken erstatningen eller udskiftningen er foreta-
     get til projektlederens tilfredshed. Hvis kontrakten åbner mulighed for
     delvis overtagelse, skal garantiperioden kun forlænges for den del af ar-
     bejderne, der er berørt af erstatningen eller udskiftningen.
61.3 Hvis sådanne mangler viser sig eller sådanne skader opstår 1 den periode,
     der er nævnt 1 artikel 61.1, skal den kontraherende myndighed eller pro-
     jektlederen underrette entreprenøren herom. Hvis entreprenøren undlader at
     udbedre en mangel eller skade inden for den frist, der er fastsat 1 under-
     retningen, kan den kontraherende myndighed
 ---pagebreak---                                      - 98 -
     a) selv udføre arbejdet eller ansætte en anden til at udføre arbejdet for
        entreprenørens regning og risiko; 1 så fald fratrækkes den kontraherende
        myndigheds udgifter fra de beløb, som entreprenøren har til gode, eller
        fra den sikkerhed, som han har stillet, eller begge dele, eller
     b) ophæve kontrakten.
61.4 Hvis manglen eller skaden er af en sådan art, at den kontraherende myndig-
     hed 1 væsentlig grad forhindres 1 helt eller delvis at bruge arbejdet, har
     den kontraherende myndighed med forbehold af andre retsmidler ret til dæk-
     ning af alle de beløb, der er betalt for dette arbejde, samt af udgifterne
     til nedrivning af dette og nedlæggelse af byggepladsen.
61.5 I hastetilfælde, når entreprenøren Ikke kan kontaktes øjeblikkelig, eller
     når han efter at være blevet kontaktet Ikke kan træffe de krævede foran-
     staltninger, kan den kontraherende myndighed eller projektlederen lade
     arbejdet udføre for entreprenørens regning. Den kontraherende myndighed
     eller projektlederen skal snarest muligt underrette entreprenøren om de
     trufne foranstaltninger.
61.6 Såfremt det i de særlige betingelser er bestemt, at det af sædvanligt slid
     nødvendiggjorte vedligeholdelsesarbejde skal udføres af entreprenøren,
     betales dette over et særligt beløb til uforudsete udgifter. Beskadigelser
     som følge af de i artikel 21 omhandlede omstændigheder eller som følge af
     unormal brug er Ikke omfattet af denne forpligtelse, medmindre de afslører
     en fejl eller en mangel, der gør et krav om reparation eller udskiftning
     berettiget i henhold til artikel 61.
61.7 Vedligeholdelsespligten er underlagt eventuelle bestemmelser i de særlige
     betingelser og tekniske specifikationer. Hvis vedligeholdelsespligtens
     varighed ikke er anført, er den ét år. Garantiperioden begynder på datoen
     for den foreløbige overtagelse.
61.8 Efter den foreløbige overtagelse og med forbehold af vedligeholdelsesplig-
     terne i henhold til artikel 61 er entreprenøren ikke længere ansvarlig for
     risici, der kan berøre arbejder, der er omfattet af kontrakten, og som
     skyldes forhold, der ikke kan tilskrives ham. Entreprenøren er imidlertid
     fra datoen for den foreløbige overtagelse ansvarlig for bygværkets forsvar-
     lige udførelse som fastsat i de særlige betingelser eller i lovgivningen i
     den kontraherende myndigheds stat.
                                   ARTIKEL 62
                              Endelig overtagelse
62.1 Efter garantiperiodens udløb eller, når der er mere end én periode, ved den
     sidste periodes udløb, og når alle mangler eller skader er udbedret,
 ---pagebreak---      mmm^mm^mêmtamÊimm
                                           - 99 -
     udsteder projektlederen en attest for endelig overtagelse til entreprenøren
     med en kopi heraf til den kontraherende myndighed med angivelse af den
     dato, på hvilken entreprenøren har opfyldt sine forpligtelser 1 henhold til
      kontrakten til projektlederens tilfredshed. Projektlederen skal udstede
      attesten for endelig overtagelse senest 30 dage efter ovennævnte periodes
      udløb eller så snart de arbejder, der skal udføres 1 henhold til arti-
      kel 61, er færdiggjort til projektlederens tilfredshed.
62.2 Arbejdet anses Ikke for fuldført, førend projektlederen har underskrevet en
      attest for endelig overtagelse og afleveret den til den kontraherende myn-
     dighed med kopi til entreprenøren.
62.3 Uanset udstedelsen af attesten for endelig overtagelse hæfter entreprenøren
      og den kontraherende myndighed fortsat for opfyldelsen af forpligtelser,
     der er Indgået 1 henhold til kontrakten Inden udstedelsen af attesten for
     endelig overtagelse. Kontrakten gælder mellem parterne med henblik pi at
      fastslå arten og omfanget af sådanne forpligtelser.
                       MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
                                       ARTIKEL 63
                              Misligholdelse af kontrakten
63.1 Parterne misligholder kontrakten, hvis de undlader at opfylde deres for-
     pligtelser i henhold hertil.
63.2 Når der er tale om misligholdelse, har den skadelidte følgende retsmidler:
      a) skadeserstatning og/eller
      b) ophævelse af kontrakten.
63.3 Skadeserstatningen kan enten
     a) være generel, eller
     b) antage form af bod.
63.4 Når den kontraherende myndighed har ret til skadeserstatning, kan den træk-
      ke denne fra de beløb, entreprenøren har til gode, eller fra garantlen.
 ---pagebreak---                                       - 100 -
                                   ARTIKEL 64
              Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten
64.1 Den kontraherende myndighed kan når som helst og med omgående virkning
     ophæve kontrakten, undtagen som fastsat 1 artikel 64.2.
64.2 Medmindre andet er fastsat 1 de almindelige betingelser, kan den kontrahe-
     rende myndighed med 7 dages varsel ophæve kontrakten og bortvise entrepre-
     nøren fra byggepladsen 1 følgende tilfælde:
     a) hvis entreprenøren Ikke 1 det væsentlige overholder kontraktens bestem-
        melser for udførelsen af arbejderne;
     b) hvis entreprenøren Ikke Inden for en rimelig frist følger projektlede-
        rens Instruks om, at han skal råde bod på enhver forsømmelse eller mang-
        lende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, der alvorligt på-
        virker en korrekt og rettidig udførelse af arbejderne;
     c) hvis entreprenøren nægter eller undlader at efterkomme administrative
        ordrer fra projektlederen;
     d) hvis entreprenøren overdrager kontrakten eller indgår underentrepriser
        uden tilladelse fra den kontraherende myndighed;
     e) hvis entreprenøren går konkurs eller bliver insolvent, eller der udste-
        des et midlertidigt konkursdekret mod ham, hvis han indgår akkord med
        sine kreditorer eller fører forretninger under en bobestyrer eller kura-
        tor til fordel for sine kreditorer, eller hvis han træder i likvidation;
     f) hvis der afsiges endelig dom for en lovovertrædelse, der vedrører entre-
        prenørens forretningsførelse;
     g) hvis der opstår anden form for manglende retsevne, der er til hinder for
        udførelsen af kontrakten;
     h) hvis der sker organisatoriske ændringer, som medfører en ændring af
        entreprenørens retlige status, medmindre sådanne ændringer er anført 1
        en tilføjelse til kontrakten;
     1) hvis entreprenøren ikke stiller den krævede garanti eller tegner den
        krævede forsikring, eller hvis den person, der har stillet den foregåen-
        de garanti eller tegnet den foregående forsikring, ikke er i stand til
        at opfylde sine forpligtelser.
 ---pagebreak---                                         - 101 -
64.3 En eventuel ophævelse påvirker ikke den kontraherende myndigheds og entre-
     prenørens øvrige rettigheder eller beføjelser 1 henhold til kontrakten. Den
     kontraherende myndighed kan herefter selv gennemføre arbejderne eller Indgå
     en anden kontrakt med tredjemand for entreprenørens regning. Entreprenørens
     ansvar for forsinkelser 1 gennemførelsen ophører straks, nir den kontrahe-
     rende myndighed bortviser ham fra byggepladsen, Idet et eventuelt ansvar 1
     henhold til kontrakten, som han allerede har pådraget sig, dog fortsat på-
     hviler ham.
64.4 Projektlederen skal efter udstedelsen af meddelelsen om kontraktens ophæ-
     velse pilægge entreprenøren straks at tage skridt til at afslutte arbejdet
     hurtigt og efter forskrifterne og til at holde udgifterne pi et minimum.
64.5 Si snart det er muligt efter ophævelsen, skal projektlederen attestere
     arbejdernes værdi og alle beløb, som entreprenøren har til gode pr. ophæ-
     ve! sesdatoen.
64.6 Hvis kontrakten ophæves,
     a) skal projektlederen snarest muligt efter Inspektion af arbejderne udar-
        bejde en rapport om det arbejde, som entreprenøren har udført, og fore-
        tage en opgørelse over midlertidige strukturer, materialer, anlægsudstyr
        og andet udstyr. Entreprenøren skal Indkaldes og være til stede ved
        inspektionen og opgørelsen. Projektlederen skal ogsi gøre op, hvor meget
        entreprenøren stadig skylder 1 løn til de arbejdere, han har ansat 1
        forbindelse med kontrakten, og hvilke beløb entreprenøren skylder den
        kontraherende myndighed;
     b) skal den kontraherende myndighed have mulighed for at erhverve hele
        eller dele af midlertidige anlæg, som projektlederen har godkendt, an-
        lægsudstyr og materialer, som er leveret eller fremstillet specielt 1
        forbindelse med udførelsen af arbejdet 1 henhold til kontrakten;
     c) må købsprisen for ovennævnte midlertidige anlæg, anlægsudstyr og mate-
        rialer ikke overstige den del af entreprenørens udgifter, der ikke er
        dækket, idet disse udgifter om nødvendigt begrænses til udgifterne i
        forbindelse med gennemførelse af kontrakten på normale vilkår;
     d) kan den kontraherende myndighed til markedspriser købe de materialer og
        genstande, der er leveret eller bestilt, men Ikke allerede betalt af den
        kontraherende myndighed, på de betingelser, som projektlederen anser for
        passende.
64.7 Den kontraherende myndighed er Ikke forpligtet til at foretage yderligere
     betalinger til entreprenøren, før arbejdet er afsluttet, hvorefter den
     kontraherende myndighed er berettiget t11 at kræve, at entreprenøren dækker
     eventuelle ekstraudgifter til fuldførelse af arbejdet, eller skal betale
     entreprenøren det eventuelle restbeløb, denne har til gode forud for kon-
     traktens ophævelse.
 ---pagebreak---                                      - 102 -
64.8 Ophæver den kontraherende myndighed kontrakten, har den krav på erstatning
     fra entreprenøren for alle de tab, den har H d t , op t11 det 1 kontrakten
     fastsatte maksimumsbeløb. Er der Ikke fastsat noget maksimumsbeløb, har den
     kontraherende myndighed Ikke ret til større erstatning end den del af kon-
     traktprisen, der svarer t11 værdlen af den del af arbejdet, som pi grund af
     entreprenørens manglende udførelse Ikke kan anvendes til det planlagte
     formil.
64.9 Hvis ophævelsen Ikke skyldes en handling eller en undladelse fra entrepre-
     nørens side, har han ret til foruden de beløb, han har til gode for arbej-
     de, der allerede er udført, at kræve erstatning for det tab, han har H d t .
                                    ARTIKEL 65
                      Entreprenørens ophævelse af kontrakten
65.1 Entreprenøren kan med 14 dages varsel ophæve kontrakten, hvis den kontrahe-
     rende myndighed
     a) undlader at betale entreprenøren de beløb, han har til gode Ifølge at-
        test fra projektlederen efter udløbet af den 1 artikel 53.1 fastsatte
        frist, eller
     b) konsekvent undlader at opfylde sine forpligtelser efter gentagne påmin-
        delser, eller
     c) suspenderer arbejdet eller dele heraf i mere end 180 dage af grunde, der
        ikke er anført 1 de særlige betingelser eller i kontrakten, eller som
        ikke skyldes entreprenørens forsømmelighed.
65.2 Denne ophævelse påvirker hverken den kontraherende myndigheds eller entre-
     prenørens øvrige rettigheder i henhold til kontrakten. Efter ophævelsen har
     entreprenøren ret til straks at fjerne sit udstyr fra byggepladsen med
     forbehold af loven i den kontraherende myndigheds stat.
65.3 I tilfælde af ophævelse skal den kontraherende myndighed betale entreprenø-
     ren for tab eller skade, han måtte have lidt. Denne ekstrabetaling må ikke
     overstige en grænse, der skal fastsættes 1 kontrakten.
                                    ARTIKEL 66
                                  Force Majeure
66.1 Ingen af parterne anses for at have misligholdt deres forpligtelser 1 hen-
     hold til kontrakten, hvis opfyldelsen af disse forpligtelser forhindres ved
     force majeure, der opstår efter datoen for meddelelse om tildeling af kon-
     trakten eller den dato, på hvilken kontrakten får virkning, idet den dato,
     der ligger tidligst, tages i betragtning.
 ---pagebreak---                                        - 103 -
66.2 Udtrykket "force majeure" anvendes her 1 betydningen uforudselige begiven-
     heder, strejker, lockouter eller anden form for uro pi arbejdsmarkedet,
     samfundsfjendtlige handlinger, erklærede eller Ikke erklærede krige, blo-
     kader, oprør, optøjer, epidemier, jordskred, jordskælv, uvejr, lynnedslag,
     oversvømmelser, bortskyldnlnger, Indre uroligheder, eksplosioner og andre
     lignende uforudselige hændelser, som ingen af parterne er herre over, og
     som de ikke kan undgi ved Iagttagelse af almindelig forsigtighed.
66.3 Uanset bestemmelserne 1 artikel 36 og 64 kan entreprenøren Ikke miste sin
     garanti for gennemførelse af kontrakten, pilægges bod eller pitvinges ophæ-
     velse af kontrakten for misligholdelse, for si vidt forsinkelsen 1 hans
     gennemførelse eller anden manglende opfyldelse af forpligtelserne 1 henhold
     til kontrakten skyldes force majeure. Tilsvarende kan en kontraherende
     myndighed Ikke, uanset bestemmelserne 1 artikel 38 og 42, pilægges betaling
     af renter for forsinkede betalinger eller manglende opfyldelse af sine
     forpligtelser, eller pi grund af entreprenørens ophævelse af kontrakten for
     misligholdelse, for så vidt den kontraherende myndigheds forsinkelse eller
     anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser skyldes force majeure.
66.4 Hvis en af parterne mener, at der er indtruffet en force majeure-begl-
     venhed, som kan indvirke på opfyldelsen af hans forpligtelser, underretter
     han straks den anden part og projektlederen herom, idet han giver oplysnin-
     ger om begivenhedens art, forventede varighed og sandsynlige virkninger.
     Medmindre projektlederen har angivet andet skriftligt, fortsætter entre-
     prenøren med at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten 1 det
     omfang, det med rimelighed kan lade sig gøre, og søger alle rimelige alter-
     native midler til opfyldelse af de forpligtelser, der ikke hindres af force
     majeure-begivenheden. Entreprenøren skal ikke bringe sådanne alternative
     midler i anvendelse, medmindre han har fået anvisning herom fra projektle-
     deren.
66.5 Hvis entreprenøren skal afholde yderligere omkostninger som følge af pro-
     jektlederens anvisning eller anvendelse af alternative midler 1 henhold til
     artikel 66.4, attesteres dette beløb af projektlederen.
66.6 Hvis force majeure-begivenheder er indtruffet og vedvarer 1 180 dage, kan
     begge parter, uanset om entreprenøren af denne grund har fået forlænget
     fristen for færdiggørelsen af arbejdet, ophæve kontrakten med 30 dages
     varsel. Hvis force majeure-situationen stadig består ved udløbet af de
     30 dage, ophæves kontrakten, og parterne er som følge heraf 1 henhold til
     den lovgivning, der gælder for kontrakten, løst fra deres forpligtelser til
     at fuldføre kontrakten.
 ---pagebreak---                                       - 104 -
                                    ARTIKEL 67
                                     Dødsfald
67.1 Hvis entreprenøren er en fysisk person, ophæves kontrakten automatisk, hvis
     han afgår ved døden. Den kontraherende myndighed skal dog gennemgå eventu-
     elle forslag fra arvingerne eller de begunstigede, hvis de har givet medde-
     lelse om, at de ønsker at videreføre kontrakten. Den kontraherende myndig-
     heds beslutning meddeles de pågældende senest 30 dage efter modtagelsen af
     et sidant forslag.
67.2 Hvis entreprenøren bestir at flere fysiske personer og én eller flere af
     dem afgir ved døden, udarbejdes der en kontradiktorisk opgørelse over de
     allerede udførte arbejder, og den kontraherende myndighed træffer afgørelse
     om, hvorvidt kontrakten skal ophæves eller videreføres pi grundlag af de
     forpligtelser, som de øvrige entreprenører og arvingerne eller de begunsti-
     gede alt efter tilfældet har pitaget sig.
67.3 I de 1 artikel 67.1 og 67.2 omhandlede tilfælde giver de personer, der
     tilbyder at videreføre kontrakten, den kontraherende myndighed meddelelse
     herom senest 15 dage efter dødsfaldet.
67.4 Disse personer hæfter solidarisk eller som anført 1 de særlige betingelser
     for kontraktens korrekte gennemførelse 1 samme omfang som den afdøde entre-
     prenør. For videreførelsen af kontrakten gælder de bestemmelser vedrørende
     garantistillelse, der er fastsat i artikel 15.
                              BILÆGGELSE AF TVISTER
                                    ARTIKEL 68
                              Bilæggelse af tvister
68.1 Den kontraherende myndighed og entreprenøren skal bestræbe sig pi 1 min-
     delighed at bilægge alle tvister vedrørende kontrakten, som måtte"opstå
     mellem dem eller mellem projektlederen og entreprenøren.
68.2 De særlige betingelser skal angive:
      a) proceduren for mindelig bilæggelse af tvister;
      b) de frister, Inden for hvilke proceduren for mindelig bilæggelse kan
         påberåbes efter det tidspunkt, hvor tvisten er meddelt modparten, og den
         maksimale frist, inden for hvilken denne bilæggelse skal finde sted,
         forudsat at denne Ikke overskrider 120 dage fra Indledningen af den
         aftalte procedure;
 ---pagebreak---                                         - 105 -
     c) fristerne for den skriftlige besvarelse af en begæring om mindelig bi-
        læggelse eller af andre begæringer, der er tilladt 1 løbet af denne
        procedure, og konsekvenserne af at disse frister Ikke overholdes.
68.3 Parterne kan blive enige om at bilægge tvisten ved tredjemands mægling
     Inden for en bestemt tidsfrist, hvis proceduren for mindelig bilæggelse
     ikke har givet noget resultat.
68.4 Den aftalte procedure for mindelig bilæggelse eller mægling skal under alle
     omstændigheder omfatte en procedure, hvorved klagepunkter og svar meddeles
     modparten.
68.5 Hvis der ikke opnås mindelig bilæggelse eller mægling Inden for den fast-
     satte maksimale tidsfrist, skal tvisten bilægges:
     a) 1 overensstemmelse med den nationale lovgivning 1 den kontraherende
        myndigheds stat, når der er tale om en national kontrakt, og
     b) når der er tale om Internationale kontrakter
        ved voldgift i henhold til de procedureregler, der er vedtaget i
        EØF Rådet.
 ---pagebreak---                           Bilag III
            - 106 -
 ALMINDELIGE BETINGELSER
 FOR LEVERANCEKONTRAKTER
 DER FINANSIERES AF DEN
EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
          I OLT
 ---pagebreak---                                             - 107 -
                                         INDHOLD
                                 INDLEDENDE BESTEMMELSER
                                                                      Side
 Artikel  1  Definitioner                                              109
 Artikel 2   Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog         112
 Artikel 3   Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne....      112
 Artikel 4   Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser                 112
 Artikel 5   Projektlederen og dennes repræsentant                     113
 Artikel 6  Overdragelse                                               113
 Artikel 7   Underleverancer                                           114
                      DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSER
Artikel 8    Fremlæggelse af dokumenter                                115
 Artikel 9   Bistand med henblik på opfyldelse af lokale formaliteter  116
                               LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER
Artikel  10 Almindelige forpligtelser                                  116
Artikel  11 Garanti for kontraktens udførelse                          118
Årti kel 12 Forsikring                                                 119
Artikel  13 Arbejdsprogram                                             119
Artikel  14 Detaljeret prisoversigt                                    120
Artikel  15 Leverandørens tegninger                                    120
Artikel  16 Tilbudsprisernes udtømmende karakter                      121
Artikel  17 Patenter og licenser                                       122
                             PÅBEGYNDELSE OG FORSINKELSER
Artikel  18 På begynd el sesordrer                                      122
Artikel  19 Fristen for udførelse                                     123
Artikel  20 Forlængelse af fristen for udførelse                      123
Artikel  21 Forsinkelser i udførelsen                                  124
Artikel  22 Ændringer                                                  124
Artikel  23 Midlertidig standsning                                     127
                            MATERIALER OG ARBEJDSUDFØRELSE
Artikel 24  Leverancernes kvalitet                                    128
Artikel 25  Kontrol og afprøvning                                     128
Artikel 26  Ejendomsret til leverancerne                              130
 ---pagebreak---                                          - 108 -
                                      BETALINGER
Artikel  27  Almindelige bestemmelser                             130
Artikel  28  Foreløbige priskontrakter                            130
Årti kel  29  Forskud                                             131
Artikel  30  Tilbageholdelse af beløb                             132
Artikel  31  Prisrevision                                         132
Artikel  32  Acontobetal inger                                    133
Artikel  33  Slutopgørelse                                        135
Artikel  34  Betaling til tredjemand                              136
Artikel  35  Forsinket betaling                                   136
Artikel  36  Betalinger i fremmed valuta                          137
                                OVERTAGELSE OG GARANTI
Artikel  37  Levering                                             137
Artikel  38  Kontrolforanstaltninger                              138
Artikel  39  Foreløbig overtagelse                                140
Artikel  40  Garantiforpligtelser                                 141
Artikel  41  Eftersalgsservice                                    142
Artikel  42  Endelig overtagelse                                  142
                      MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
Artikel  43  Misligholdelse af kontrakten                         143
Artikel  44  Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten 144
Årti kel 45  Leverandørens ophævel se af kontrakten               145
Artikel  46  Force majeure                                        146
Artikel  47  Dødsfald                                             147
                                 BILÆGGELSE AF TVISTER
Artikel 48   Bilæggelse af tvister                                148
 ---pagebreak---                                      - 109 -
                             INDLEDENDE BESTEMMELSER
                                    ARTIKEL 1
                                   Definitioner
1.1 Følgende definitioner gælder for nærværende almindelige betingelser og for
    kontrakten:
EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
OLT: Associeringen af de Oversøiske Lande og Territorier med EØF
Kontrakt: den underskrevne aftale, som parterne har indgået om leverancerne,
    herunder alle tillæg hertil og alle dokumenter', som indgår heri .
Leverandør: den part, med hvilken den kontraherende myndighed indgår kontrakten.
Kontraherende myndighed: den stat eller den offentligretlige eller privatretlige
    juridiske person, der Indgår kontrakten, eller på hvis vegne den Indgås, med
    leverandøren.
Den kontraherende myndigheds stat: Qet OLT. på hvis område kontrakten skal
    udføres.
Projektleder: den statslige tjenestegren, offentligretlige juridiske person
    eller fysiske eller juridiske person, der er udpeget af den kontraherende
    myndighed i overensstemmelse med lovgivningen 1 den kontraherende myndigheds
    stat, og som har ansvaret for ledelsen af og/eller opsynet med udførelsen af
    leverancekontrakten, eller til hvem den kontraherende myndighed kan uddele-
    gere rettigheder og/eller beføjelser i henhold til kontrakten.
Projektlederens repræsentant: enhver fysisk eller juridisk person, der af pro-
    jektlederen er udpeget som sådan 1 henhold til kontrakten, og som er bemyn-
    diget til at repræsentere projektlederen i hans funktioner og til at udøve
    de beføjelser, der er overdraget ham. Når projektlederens funktioner og be-
    føjelser er uddelegeret til hans repræsentant, omfatter henvisninger til
    projektlederen således hans repræsentant.
 ---pagebreak---                                        - 110 -
Leverancer: materialer og genstande, som leverandøren skal levere til den kon-
     traherende myndighed, herunder om nødvendigt tjenesteydelser såsom instal-
     lering, afprøvning, klargøring, tilvejebringelse af ekspertise, tilsyn,
     vedligeholdelse, reparation, oplæring og andre lignende forpligtelser, der i
     henhold til kontrakten kræves 1 forbindelse med de materialer og genstande,
    der skal leveres.
Mængde- og prisspecifikation: et dokument, der Indeholder en detaljeret oversigt
    over de leverancer, der skal tilvejebringes 1 henhold til en kontrakt ly-
    dende på priser pr. enhed, med en mængdeangivelse for hver
    enkelt post og den tilsvarende pris pr. enhed.
Prisfortegnelse: den komplette prisfortegnelse, inkl. den samlede prisover-
     sigt, som leverandøren indgiver sammen med sit tilbud, eventuelt ændret, og
     som indgår i en kontrakt lydende på priser pr. enhed.
Den samlede prisoversigt: den detaljerede liste over satser og priser, der viser
    sammensætningen af prisen i en kontrakt lydende på en samlet sum, men som
     ikke er en del af kontrakten.
Kontraktpris: det beløb, der er opgivet 1 kontrakten, og som udgør det første
    overslag over den pris, der skal betales for tilvejebringelsen af leveran-
    cerne, eller det beløb, som det ved slutopgørelsen konstateres, at leveran-
    døren har til gode i henhold til kontrakten.
Tegninger: tegninger fremlagt af den kontraherende myndighed og/eller projekt-
    lederen og/eller tegninger fremlagt af leverandøren og godkendt af projekt-
    lederen med henblik på tilvejebringelse af leverancerne.
Meddelelser: anvisninger, underretninger, ordrer og instrukser, der udstedes i
    henhold til kontrakten.
Tekster: håndskrevne, maskinskrevne eller trykte meddelelser, herunder telexer,
    telegrammer og telefaxmeddelelser.
Garantiperiode: den i kontrakten angivne periode, som begynder umiddelbart efter
    datoen for den foreløbige overtagelse, og Inden for hvilken leverandøren
    skal afslutte kontrakten og udbedre mangler eller fejl efter projektlederens
    instrukser.
Attest for endelig overtagelse: det/de bevls(ér), som projektlederen ved garan-
    tiperiodens afslutning udsteder til leverandøren, og hvori det fastslås, at
    leverandøren har opfyldt sine forpligtelser i henhold til kontrakten.
Dag: kalenderdag.
 ---pagebreak---                                     - 111 -
Tidsfrister: de tidsrum 1 kontrakten, der løber fra den dag, der følger efter
    den handling eller begivenhed, der udgør starttidspunktet for disse tidsrum.
    Hvis tidsrummets sidste dag falder på en arbejdsfri dag, udløber tidsrummet
    ved afslutningen af den første arbejdsdag herefter.
Administrativ ordre: skriftlige Instrukser eller ordrer fra projektlederen til
    leverandøren vedrørende tilvejebringelse af leverancerne.
National valuta: den valuta, der anvendes 1 den kontraherende myndigheds stat.
Fremmed valuta: enhver gyldig valuta, som Ikke er den nationale valuta, og som
    er angivet 1 kontrakten.
Foreløbigt beløb: et beløb, der er anført i kontrakten og afsat til levering af
    varer, materialer, anlæg eller tjenesteydelser eller til uforudsete udgif-
    ter, og som kan bruges helt eller delvis eller slet Ikke, alt efter projekt-
    lederens instrukser.
Bod: det beløb, der er angivet 1 kontrakten som erstatning fra leverandøren til
    den kontraherende myndighed, hvis han Ikke afslutter kontrakten eller en del
    af denne inden for de tidsrum, der er fastsat 1 kontrakten, eller som er-
    statning fra den ene part til den anden for anden specifik misligholdelse,
    som anført i kontrakten.
Skadeserstatning: et beløb, som Ikke forinden er angivet 1 kontrakten, og som
    tilkendes af en domstol eller en voldgiftsret, eller som parterne enes om
    som godtgørelse til en skadelidt part for modpartens misligholdelse af kon-
    trakten .
Særlige betingelser: de særlige betingelser, som den kontraherende myndighed
    fastsætter som en del af udbuddet, og som er anført 1 kontrakten, om nødven-
    digt i ændret form. De omfatter
    a) ændringer til de almindelige betingelser;
    b) særlige kontraktbestemmelser;
    c) tekniske specifikationer; og
    d) andre spørgsmål vedrørende den enkelte kontrakt.
1.2 Overskrifter og titler i nærværende almindelige betingelser skal ikke be-
    tragtes som en del heraf eller tages i betragtning ved kontraktens fortolk-
    ning.
 ---pagebreak---                                      - 112
1.3 Når konteksten tillader det, skal ord 1 ental anses for også at omfatte
    flertal og omvendt, og ord 1 hankøn skal anses for også at omfatte hunkøn og
    omvendt.
1.4 Ord, der angiver personer eller parter, skal omfatte selskaber og virksom-
    heder samt organisationer med retsevne.
                                   ARTIKEL 2
               Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog
2.1 Den for kontrakten gældende lovgivning skal være den lovgivning, der gælder
    i den kontraherende myndigheds stat, medmindre andet er anført 1 de særlige
    betingelser.
2.2 I alle forhold, som Ikke er omfattet af disse almindelige betingelser, fin-
    der den for kontrakten gældende lovgivning anvendelse.
2.3 Kontrakten og alle meddelelser mellem leverandøren, den kontraherende myn-
    dighed og projektlederen eller disses repræsentanter skal være affattet på
    det sprog, der er anført i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 3
                Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne
    Medmindre andet er fastsat i kontrakten, klassificeres kontraktdokumenterne
    som anført i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 4
                   Bekendtgørelser og skriftlige Meddelelser
4.1 Medmindre andet er anført i de særlige betingelser, skal meddelelser mellem
    den kontraherende myndighed og/eller projektlederen på den ene side og leve-
    randøren på den anden side sendes med post, telegraf, telex eller telefax
    eller afleveres personligt på de adresser, som er opgivet af de pågældende
    med henblik herpå.
4.2 Hvis afsenderen ønsker bevis for modtagelsen, anføres dette 1 meddelelsen,
    og han skal altid kræve et sådant bevis, når der er sat en frist for mod-
    tagelse af meddelelsen. Under alle omstændigheder skal afsenderen træffe
    alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hans meddelelse modtages.
 ---pagebreak---                                     - 113 -
4.3 Når kontrakten indeholder bestemmelser om, at der skal gives underretning,
    samtykke, godkendelse, attest eller træffes afgørelse, skal dette, medmindre
    andet er anført, ske skriftligt, og ordene "underrette", "godkende", "at-
    testere" eller "afgøre" skal forstås 1 overensstemmelse hermed. Samtykke,
    godkendelse, attest eller afgørelse må Ikke tilbageholdes eller forsinkes
    unødigt.
                                   ARTIKEL 5
                     Projektlederen og dennes repræsentant
5.1 Projektlederen udfører de opgaver, der er fastat 1 kontrakten. Undtagen 1 de
    tilfælde, hvor det udtrykkeligt er anført 1 kontrakten, har projektlederen
    ikke beføjelse til at fritage leverandøren fra nogen af dennes forpligtelser
    i henhold til kontrakten.
 5.2 Projektlederen kan undertiden uddelegere sine pligter og beføjelser til sin
     repræsentant, idet han dog bevarer det endelige ansvar, og kan når som
     helst tilbagekalde denne uddelegering eller udskifte repræsentanten. Udde-
     legering, tilbagekaldelse eller udskiftning sker skriftligt og fkr først
     virkning, når en kopi heraf er afleveret til leverandøren.
 5.3 Meddelelser fra projektlederens repræsentant til leverandøren, som er i
     overensstemmelse med betingelserne for en sådan uddelegering har samme
     virkning, som om de kom fra projektlederen, Idet dog
     a) det forhold, at projektlederens repræsentant ikke afviser leverancer,
        ikke forhindrer projektlederen i at afvise sådanne leverancer og give de
        nødvendige instrukser om berigtigelse heraf;
     b) projektlederen frit skal kunne afkræfte eller ændre Indholdet af en
        sådan meddelelse.
 5.4 Instrukser og/eller ordrer fra projektlederen skal gives 1 form af admini-
     strative ordrer. Sådanne ordrer skal 1 givet fald dateres, nummereres og
     indføres 1 et register og kopler heraf skal 1 givet fald afleveres person-
     ligt til leverandørens repræsentant.
                                      ARTIKEL 6
                                    Overdragelse
 6.1 En overdragelse er kun gyldig i form af en skriftlig overenskomst, hvorved
     leverandøren overdrager sin kontrakt eller en del heraf til tredjemand.
 ---pagebreak---                                      - 114 -
6.2 Leverandøren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den kontrahe-
    rende myndighed overdrage kontrakten eller en del heraf, eller fordele
    eller interesser 1 henhold hertil, undtagen 1 følgende tilfælde:
    a) ved overdragelse til leverandørens bank af en fordring på forfaldne
        beløb eller beløb, der senere forfalder i henhold til kontrakten, eller
    b) ved overdragelse til leverandørens forsikringsselskab af leverandørens
        regresret over for andre ansvarlige personer, når forsikringsselskabet
        har dækket leverandørens tab eller forpligtelse.
6.3 Med henblik på artikel 6.2 fritager den kontraherende myndigheds godken-
    delse af overdragelsen ikke leverandøren for hans forpligtelser for den del
    af kontrakten, der allerede er udført, eller den del, der ikke er over-
    draget.
6.4 Hvis leverandøren har overdraget sin kontrakt uden tilladelse, kan den kon-
    traherende myndighed uden forudgående varsel bringe de sanktioner for mis-
    ligholdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 43 og 44, i anvendelse.
6.5 Personer, som kontrakten overdrages til, skal opfylde kriterierne for
    tildeling af kontrakten.
                                   ARTIKEL 7
                                Underleverancer
7.1 En underleverance er kun gyldig, hvis den har form af en skriftlig overens-
    komst, hvorved leverandøren overlader udførelsen af en del af sin kontrakt
    til tredjemand.
7.2 Leverandøren må ikke Indgå underleverancer uden forudgående skriftlig til-
    ladelse fra den kontraherende myndighed. Den kontraherende myndighed skal
    have meddelelse om, hvilke dele af kontrakten og hvilke underleverandører
    det drejer sig om. Den kontraherende myndighed meddeler under hensyntagen
    til bestemmelserne i artikel 4.3 senest 30 dage efter modtagelsen af med-
    delelsen leverandøren sin afgørelse, som begrundes, hvis tilladelse nægtes.
7.3 Ved udvælgelsen af underleverandører giver leverandøren fortrinsret til
    fysiske personer, selskaber eller virksomheder fra den kontraherende myn-
    digheds stat, der kan tilvejebringe de pågældende leverancer på tilsvarende
    vi 1 kår.
7.4 Underleverandørerne skal opfylde kriterierne for tildeling af kontrakten.
7.5 Den kontraherende myndighed må ikke have noget kontraktligt forhold til
    underleverandøren.
 ---pagebreak---                                     - 115 -
7.6 Leverandøren er ansvarlig for sine underleverandørers samt disses repræsen-
    tanters eller ansattes handlinger, undladelser og forsømmelser, som om det
    var leverandørens, hans repræsentanters eller ansattes handlinger, und-
    ladelser eller forsømmelser. Den kontraherende myndigheds godkendelse af en
    underleverance vedrørende en del af kontrakten eller af underleverandøren
    fritager ikke leverandøren for nogen af hans forpligtelser 1 henhold til
    kontrakten.
7.7 Hvis en underleverandør har påtaget sig en forpligtelse af længere varighed
    end den 1 kontrakten fastsatte garantiperiode over for leverandøren for så
    vidt angår leverancer, som han har foretaget, skal leverandøren på et hvil-
    ket som helst tidspunkt efter denne periodes udløb overdrage den kontra-
    herende myndighed, på dennes anmodning og for dennes regning, retten til at
    gøre den pågældende forpligtelse gældende 1 den resterende del af dens gyl-
    dighedsperiode.
7.8 Hvis leverandøren indgår en underleverance uden foreudgående godkendelse,
    kan den kontraherende myndighed uden varsel bringe de sanktioner for mis-
    ligholdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 43 og 44, i anvendelse.
                  DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSER
                                  ARTIKEL 8
                          Fremlæggelse af dokumenter
8.1 Senest 30 dage efter at den i artikel 11 omhandlede garanti for kontraktens
    udførelse er stillet, sender projektlederen leverandøren gratis en kopi af
    de tegninger, som er udarbejdet med henblik på kontraktens udførelse, til-
    lige med to kopier af specifikationerne og andre kontraktdokumenter. Leve-
    randøren kan mod betaling erhverve yderligere eksemplarer af disse tegnin-
    ger, specifikationer og andre dokumenter, for så vidt sådanne findes. Ved
    udstedelsen af garantibeviset eller ved den endelige overtagelse skal leve-
    randøren returnere alle tegninger, specifikationer og kontraktdokumenter
    til projektlederen.
8.2 Medmindre det er nødvendigt for kontraktens udførelse, må leverandøren ikke
    overdrage tegninger, specifikationer og andre dokumenter, som den kontra-
    herende myndighed har tilvejebragt, til tredjemand eller lade tredjemand
    anvende dem uden projektlederens forudgående samtykke.
8.3 Projektlederen har myndighed til at udstede administrative ordrer med så-
    danne supplerende tegninger og instrukser, som er nødvendige for en korrekt
    udførelse af kontrakten og for at udbedre eventuelle mangler heri.
 ---pagebreak---                                       - 116 -
                                   ARTIKEL 9
            Bistand med henblik på opfyldelse af lokale fonaaliteter
 9.1 Leverandøren kan anmode den kontraherende myndighed om at hjælpe sig med at
     fremskaffe kopier af sådanne love, forskrifter og oplysninger om lokale
     sædvaner, ordninger og vedtægter i det land, hvor leverancerne skal til-
     vejebringes, som kan have betydning for leverandørens overholdelse af sine
     kontraktlige forpligtelser. Den kontraherende myndighed kan yde leveran-
     døren den ønskede bistand for dennes regning.
 9.2  Leverandøren sender i god tid den kontraherende myndighed nærmere oplys-
      ninger om leverancerne, således at denne kan tilvejebringe alle nødvendige
      importtilladelser eller -licenser.
 9.3  Den kontraherende myndighed skal 1 tide tilvejebringe alle de Importtil-
      ladelser eller -licenser, der er nødvendige for leverancerne eller en
      hvilken som helst del af dem, idet han skal tage hensyn til tidspunktet
      for leveringen og gennemførelsen af kontrakten.
 9.4  Medmindre andet følger af love og forskrifter om beskæftigelse af fremmede
      1 det land, hvor leverancerne skal tilvejebringes, træffer den kontrahe-
      rende myndighed de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette
      leverandørens fremskaffelse af de fornødne visa og tilladelser, herunder
      arbejds- og opholdstilladelser, får det personale, hvis leverandøren og
      den kontraherende myndighed finder nødvendig, samt opholdstilladelser for
      disses familiemedlemmer.
                             LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER
                                   ARTIKEL 10
                           Almindelige forpligtelser
10.1  Leverandøren skal udføre kontrakten med den fornødne omhu, herunder hvor
      det er specificeret udformning, forarbejdning, levering på stedet, monte-
      ring, afprøvning og klargøring af leverancerne samt udførelse af et hvil-
      ket som helst andet arbejde, herunder udbedring af mangler ved disse leve-
      rancer. Leverandøren skal ligeledes sørge for det udstyr og tilsyn, den
      arbejdskraft og de faciliteter, som er nødvendige med henblik på at udføre
      kontrakten.
 ---pagebreak---                                   - 117 -
10.2 Leverandøren skal følge projektlederens administrative ordrer. Finder leve-
     randøren, at kravene i en administrativ ordre går ud over projektlederens
     beføjelser eller kontraktens rækkevidde, giver han projektlederen begrundet
     meddelelse herom inden for en forældelsesfrist på 30 dage efter modtagel-
     sen. Udførelsen af den administrative ordre suspenderes Ikke pga. denne
     meddelelse.
10.3 Leverandøren skal overholde alle gældende love og forskrifter 1 den kontra-
     herende myndigheds stat og skal sørge for, at hans personale, de personer,
     over for hvilke personalet har forsørgerpligt, og hans lokalt ansatte lige-
     ledes overholder disse love og forskrifter. Leverandøren holder den kontra-
     herende myndighed skadesløs for krav og sagsanlæg som følge af leverandø-
     rens, hans ansattes eller ovennævnte personers overtrædelse af sådanne love
     og forskrifter.
10.4 Hvis leverandøren eller en af hans underleverandører, repræsentanter eller
     ansatte tilbyder at give eller går med til at tilbyde eller give nogen form
     for bestikkelse, gave, erkendtlighed eller provision som tilskyndelse til
     eller belønning for at udføre eller undlade at udføre en hvilken som helst
     handling i forbindelse med kontrakten eller en anden kontrakt med den kon-
     traherende myndighed eller for at vise velvilje eller uvilje over for nogen
     i forbindelse med kontrakten eller en anden kontrakt med den kontraherende
     myndighed, kan den kontraherende myndighed bringe kontrakten til ophør,
     idet bestemmelserne i artikel 43 og 44 finder anvendelse, men uden at leve-
     randørens erhvervede rettigheder 1 henhold til kontrakten berøres heraf.
10.5 Leverandøren skal behandle alle dokumenter og oplysninger, som han modtager
     i forbindelse med kontrakten, som private og fortrolige og må Ikke, med-
     mindre det måtte være nødvendigt af hensyn til kontraktens udførelse, of-
     fentliggøre eller røbe enkeltheder i kontrakten uden forudgående skriftligt
     samtykke fra den kontraherende myndighed eller projektlederen efter samråd
     med den kontraherende myndighed. Opstår der uenighed om, hvorvidt det er
     nødvendigt af hensyn til kontraktens udførelse at offentliggøre eller give
     oplysning om sådanne enkeltheder, er den kontraherende myndigheds afgørelse
     endelig.
10.6 Hvis leverandøren er et joint venture eller konsortium bestående af to
     eller flere personer, hæfter alle disse personer solidarisk for overholdel-
     sen af kontraktens bestemmelser i henhold til lovgivningen 1 den kontra-
     herende myndigheds stat, og de skal efter anmodning fra den kontraherende
     myndighed udpege én af disse personer til leder med beføjelse til at for-
     pligte dette joint venture. Sammensætningen af og stiftelsesoverenskomsten
     for dette joint venture eller konsortium må ikke ændres uden den kontra-
     herende myndigheds forudgående godkendelse.
 ---pagebreak---                                      - 118 -
                                   ARTIKEL 11
                       Garanti for kontraktens udførelse
11.1 Leverandøren stiller, senest 30 dage efter at have modtaget meddelelse om
     at kontrakten er tildelt ham, over for den kontraherende myndighed en ga-
     ranti for kontraktens fuldstændige og tilfredsstillende opfyldelse. Garan-
     tibeløbet skal angives i de særlige betingelser og kan højst andrage 10% af
     kontraktprisen inklusive værdien af eventuelle tillægskontrakter, medmindre
     andet følger af de særlige betingelser; det må dog 1 Intet tilfælde over-
     stige 20% af kontraktprisen.
11.2 Garantibeløbet stilles som sikkerhed for den kontraherende myndigheds ud-
     gifter 1 forbindelse med tab, som skyldes, at leverandøren ikke har opfyldt
     sine forpligtelser i henhold til kontrakten fuldstændigt og korrekt.
11.3 Garantien for kontraktens udførelse stilles efter angivelserne i de særlige
     betingelser og kan tage form af en bankgaranti, en bankanvisning, en note-
     ret check, en kaution fra et forsikrings- og/eller kautionsforsikringssel-
     skab, et uopsigeligt akkreditiv eller af kontantbeløb deponeret hos den
     kontraherende myndighed. Hvis garantien stilles 1 form af en bankgaranti,
     en bankanvisning, en noteret check eller en kaution, skal den udstedes af
     en bank eller et kautionsforsikringsselskab og/eller et forsikringsselskab,
     som den kontraherende myndighed har godkendt, og 1 overensstemmelse med
     kriterierne for tildeling af kontrakten.
11.4 Medmindre andet er anført 1 de særlige betingelser, stilles garantien i de
     møntsorter, som er anført i den oprindelige kontrakt, og i det samme ind-
     byrdes forhold mellem møntsorterne.
11.5 Der kan ikke foretages udbetalinger til leverandøren, før garantien er
     stillet. Garantien løber, indtil kontrakten er blevet tilfredsstillende
     udført.
11.6 Hvis den fysiske eller juridiske person, der har stillet garantlen, ikke er
     i stand til at opfylde sine forpligtelser i kontraktperioden, bortfalder
     garantien. Den kontraherende myndighed anmoder formelt leverandøren om at
     stille en ny garanti på samme vilkår som de oprindelige. Hvis leverandøren
     ikke stiller en ny garanti, kan den kontraherende myndighed opsige kontrak-
     ten .
11.7 I overensstemmelse med de nærmere regler for garantien og op til dens påly-
     dende værdi kan den kontraherende myndighed kræve udbetaling af alle beløb,
     som kautionisten hæfter for, hvis leverandøren Ikke opfylder sine kontrakt-
     lige forpligtelser. Garantistilleren skal straks udrede de pågældende beløb
     efter anmodning fra den kontraherende myndighed og kan ikke gøre nogen form
     for indsigelse herimod. Inden den kontraherende myndighed stiller krav
 ---pagebreak---                                     - 119 -
     med hensyn til garantlen, underretter den leverandøren om, hvilken forsøm-
     melse der ligger til grund for det forestående krav.
11.8 Med undtagelse af den del, der evt. anføres 1 de særlige betingelser med
     henblik på eftersalgsservice, frigives garantlen senest 30 dage efter ud-
     stedelse af den underskrevne slutopgørelse, der er omhandlet 1 artikel 33.
                                   ARTIKEL 12
                                   Forsikring
12.1 Uanset artikel 37 kan det i de særlige betingelser kræves, at leverancerne
     skal dækkes af en forsikringspolice, hvis betingelser kan fastlægges heri.
     De særlige betingelser kan endvidere indeholde bestemmelser om, at leveran-
     døren skal tegne andre typer forsikringer.
12.2 Uanset leverandørens pligt til at tegne forsikring i henhold til arti-
     kel 12.1 er han eneansvarlig og skal holde den kontraherende myndighed og
     projektlederen skadesløse for krav fra tredjemand vedrørende skader på
     ejendom eller personskader som følge af leverandørens, hans underleverandø-
     rers og hans ansattes udførelse af kontrakten.
                                   ARTIKEL 13
                                 Arbejdsprogram
13.1 Hvis det kræves i de særlige betingelser, skal leverandøren forelægge pro-
     jektlederen et program for kontraktens udførelse. Programmet skal indeholde
     følgende:
     a) den rækkefølge, i hvilken leverandøren påtænker kontrakten udført, her-
        under udformning, fremstilling, levering til overtagelsesstedet, Instal-
        lering, afprøvning og klargøring;
     b) fristerne for forelæggelse og godkendelse af tegningerne;
     c) en generel beskrivelse af de metoder, som leverandøren påtænker at an-
        vende til kontraktens udførelse, og
     d) sådanne yderligere enkeltheder og oplysninger, som projektlederen med
        rimelighed kan forlange.
13.2 Projektlederens godkendelse af programmet fritager ikke leverandøren for
     nogen forpligtelse, som påhviler ham 1 henhold til kontrakten.
 ---pagebreak---                                       - 120 -
13.3 Der kan Ikke uden projektlederens samtykke foretages væsentlige ændringer i
     programmet. Hvis udførelsen af kontrakten imidlertid ikke følger program-
     met, kan projektlederen pålægge leverandøren at revidere programmet og at
     forelægge ham det reviderede program til godkendelse.
                                   ARTIKEL 14
                            Detaljeret prisoversigt
14.1 Leverandøren forelægger i givet fald og Inden for et tidsrum på højst
     20 dage efter at projektlederen har fremsat begrundet anmodning herom, en
     detaljeret oversigt over sine satser og priser, i det omfang en sådan over-
     sigt er nødvendig for gennemførelsen af kontraktens bestemmelser.
14.2 Efter at have modtaget meddelelse om, at kontrakten er tildelt ham, fore-
     lægger leverandøren 1 givet fald og Inden for de tidsfrister, der er fast-
     sat i de særlige betingelser, udelukkende til projektlederens orientering,
     et detaljeret finansieringsoverslag for hvert kvartal over alle de udbeta-
     linger, som leverandøren måtte have krav på ifølge kontrakten. Hvis pro-
     jektlederen anmoder herom, skal leverandøren herefter forelægge reviderede
     finansieringsoverslag for hvert kvartal. Disse overslag forpligter på ingen
     måde den kontraherende myndighed eller projektlederen.
                                   ARTIKEL 15
                            Leverandørens tegninger
15.1 Leverandøren skal, hvis det er fastsat i de særlige betingelser, til pro-
     jektlederens godkendelse forelægge:
     a) sådanne tegninger, dokumenter, prøver og/eller modeller, som er specifi-
        ceret i kontrakten, inden for de deri eller i arbejdsprogrammet fastsat-
        te frister;
     b) sådanne tegninger, som projektlederen med rimelighed kan forlange med
        henblik på kontraktens udførelse.
15.2 Undlader projektlederen at give meddelelse om den 1 artikel 15.1 omhandlede
     beslutning inden for de i kontrakten eller i det godkendte arbejdsprogram
     fastsatte frister, anses godkendelse af nævnte tegninger, dokumenter, prø-
     ver eller modeller for at være meddelt ved udløbet af den fastsatte frist.
     Er der ikke fastsat nogen tidsfrist, anses godkendelse for at være meddelt,
     når der er forløbet 30 dage efter modtagelsen.
 ---pagebreak---                                   - 121 -
15.3 Godkendte tegninger, dokumenter, prøver eller modeller påtegnes eller mær-
     kes på anden måde af projektlederen, og der kan ikke afviges herfra, med-
     mindre projektlederen giver pålæg herom. Tegninger, dokumenter, prøver
     eller modeller, som projektlederen ikke kan godkende, skal straks ændres,
     således at de opfylder projektlederens krav, hvorefter de Igen forelægges
     af leverandøren til godkendelse.
15.4 Leverandøren forelægger ekstra eksemplarer af godkendte tegninger 1 den
     udformning og i det antal, der er anført 1 kontrakten eller i senere admi-
     nistrative ordrer.
15.5 Godkendelse af tegninger, dokumenter, prøver eller modeller fritager Ikke
     leverandøren fra nogen af de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til
     kontrakten.
15.6 Projektlederen er berettiget til på ethvert rimeligt tidspunkt at kontrol-
     lere alle tegninger, dokumenter, prøver eller modeller vedrørende kontrak-
     ten på leverandørens forretningssted.
15.7 Inden den foreløbige overtagelse af leverancerne tilvejebringer leverandø-
     ren drifts- og vedligeholdelseslnstruktloner samt tegninger, som skal være
     så udførlige, at den kontraherende myndighed kan betjene, vedligeholde,
     justere og reparere alle leverancernes dele. Medmindre andet følger af de
     særlige betingelser, skal Instruktionerne og tegningerne affattes på kon-
     traktsproget og foreligge i den udformning og i det antal, der følger af
     kontrakten. Leverancerne anses ikke for at være klar til foreløbig over-
     tagelse, før de nævnte instruktioner og tegninger er stillet til rådighed
     for den kontraherende myndighed.
                                   ARTIKEL 16
                      Tilbudsprisernes udtømmende karakter
16.1 Med forbehold af eventuelle supplerende bestemmelser i de særlige betingel-
     ser formodes leverandøren inden tilbuddets indgivelse at have sikret sig,
     at tilbuddet er korrekt og udtømmende og at have taget hensyn til alt, hvad
     der er nødvendigt for en fuldstændig og korrekt udførelse af kontrakten, og
     at have indregnet samtlige omkostninger i forbindelse med leverancerne i
     priserne, navnlig:
     a) transportomkostninger;
     b) omkostninger 1 forbindelse med håndtering, emballering, lastning, los-
        ning, transit, levering, udpakning, eftersyn, forsikring og andre admi-
        nistrative omkostninger i forbindelse med leverancerne. Emballagen til-
        hører den kontraherende myndighed, medmindre andet er fastsat i de sær-
        lige betingelser;
 ---pagebreak---                                      - 122 -
     c) omkostninger i forbindelse med dokumenter vedrørende leverancerne, hvis
        den kontraherende myndighed kræver sådanne dokumenter;
     d) udførelse af samt opsyn med samling på stedet og/eller Ibrugtagning af
        leverancerne;
     e) tilvejebringelse af redskaber, der er nødvendige for samling og/eller
        vedligeholdelse af leverancerne;
     f) tilvejebringelse af detaljerede drifts- og vedligeholdelseslnstruktioner
        for de enkelte dele af leverancerne som specificeret 1 kontrakten;
     g) opsyn med eller vedligeholdelse og/eller reparation af leverancerne i en
        i kontrakten fastsat periode, idet det forudsættes, at disse ydelser
        ikke fritager leverandøren for hans kontraktlige garantiforpligtelser;
        og
     h) oplæring af den kontraherende myndigheds personale på leverandørens
        fabrik og/eller andetsteds som specificeret 1 kontrakten.
16.2 Da leverandøren formodes at have udarbejdet sine priser på grundlag af egne
     beregninger, transaktioner og overslag, skal han uden beregning udføre
     arbejde, som er opført under en post i hans tilbud, men for hvilket han
     hverken har angivet enhedspris eller et fast beløb.
                                   ARTIKEL 17
                              Patenter og licenser
Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, skal leverandøren holde den
kontraherende myndighed og projektlederen skadesløs mod ethvert krav som følge
af brug af patenter, licenser, tegninger, modeller og varemærker i henhold til
kontrakten, undtagen hvis en krænkelse skyldes en nøje overholdelse af en ud-
formning eller specifikation, som er forelagt af den kontraherende myndighed
og/eller projektlederen.
                          PÅBEGYNDELSE OG FORSINKELSER
                                   ARTIKEL 18
                              Påbegyndelsesordrer
18.1 Den kontraherende myndighed fastsætter datoen for påbegyndelse af kontrak-
     tens udførelse og underretter leverandøren herom enten 1 meddelelsen om
     tildeling af kontrakten eller i en administrativ ordre fra projektlederen
 ---pagebreak---                                      - 123 -
18.2 Påbegyndelsen af kontraktens udførelse må ikke ske senere end 180 dage
     efter meddelelsen om tildeling af kontrakten, medmindre parterne Indgår
     anden aftale.
                                    ARTIKEL 19
                              Fristen for udførelse
19.1 Fristen for udførelse løber fra den dato, der fastsættes 1 overensstemmelse
     med artikel 18.1, og er den 1 kontrakten fastsatte, dog med forbehold af de
     forlængelser af fristen, der kan Indrømmes 1 medfør af artikel 20.
19.2 Hvis der er fastsat særskilte frister for særskilte leverancer, lægges
     disse frister ikke sammen 1 de tilfælde, hvor en enkelt leverandør får
     tildelt mere end en leverance.
                                    ARTIKEL 20
                       Forlængelse af fristen for udførelse
20.1 Leverandøren kan anmode om en forlængelse af fristen for udførelse, hvis
     han er eller vil blive forsinket med kontraktens udførelse af følgende
     årsager:
     a) yderligere eller supplerende leverancer bestilt af den kontraherende
        myndighed;
     b) usædvanlige vejrforhold 1 den kontraherende myndigheds stat, som kan
        berøre installeringen eller monteringen af leverancerne;
     c) fysiske hindringer eller forhold, der kan berøre leveringen, og som en
        kompetent leverandør Ikke med rimelighed kunne have forudset;
     d) administrative ordrer, der berører afslutnlngstidspunktet, bortset fra
        sådanne, som skyldes forsømmelse fra leverandørens side;
     e) den kontraherende myndigheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser
        i henhold til kontrakten;
     f) midlertidig afbrydelse af leveringen og/eller monteringen af leverancer-
        ne, som ikke skyldes forsømmelse fra leverandørens side;
     g) force majeure;
     h) andre årsager til forsinkelse, som er anført 1 nærværende almindelige
        betingelser, og som Ikke skyldes forsømmelse fra leverandørens side.
 ---pagebreak---                                        - 124 -
20.2 Leverandøren skal senest 15 dage efter, at han er blevet klar over, at der
     kan indtræde en forsinkelse, meddele projektlederen, at han agter at frem-
     sætte en sådan anmodning om forlængelse af fristen for udførelse, som han
     anser sig for berettiget til, og skal 60 dage herefter, medmindre der er
     indgået anden aftale mellem leverandøren og projektlederen, forelægge pro-
     jektlederen en fuldstændig og detaljeret redegørelse for anmodningen, såle-
     des at den kan blive undersøgt i tide.
20.3 Projektlederen skal efter at have hørt den kontraherende myndighed og leve-
     randøren skriftligt indrømme denne en sådan forlængelse af fristen for
     udførelsen, som skønnes berettiget, enten med virkning for fremtiden eller
     med tilbagevirkende kraft, eller skal meddele leverandøren, at han Ikke kan
     gøre krav på nogen forlængelse.
                                   ARTIKEL 21
                           Forsinkelser 1 udførelsen
21.1 Hvis leverandøren undlader at levere en del af eller samtlige varer eller
     at udføre tjenesteydelserne Inden for de frister, der er fastsat i kontrak-
     ten, har den kontraherende myndighed uden formelt varsel og med forbehold
     af andre retsmidler i henhold til kontrakten krav på erlæggelse af bod for
     hver dag eller del af en dag, som går mellem udløbet af den for udførelsen
     fastsatte frist eller den forlængede frist for udførelsen i henhold til
     artikel 20 og den dato, på hvilken arbejdet faktisk afsluttes, efter den
     sats og op til det maksimumsbeløb, der er fastsat i de særlige betingelser.
21.2 Har ordregiveren opnået ret til det maksimale beløb i henhold til arti-
     kel 21.1 kan han, efter at have underrettet leverandøren
     a) inddrage garantien for kontraktens udførelse; og/eller
     b) ophæve kontrakten; og
     c) indgå en kontrakt med tredjemand for leverandørens regning om tilveje-
        bringelse af den manglende del af leverancerne.
                                   ARTIKEL 22
                                   Ændringer
22.1 Projektlederen kan beordre sådanne ændringer 1 en hvilken som helst del af
     leverancerne, som er nødvendige for tilvejebringelse af de samlede leveran-
     cer. Sådanne ændringer kan omfatte tilføjelser, udeladelser,
 ---pagebreak---                                    - 125 -
     erstatninger, ændringer 1 kvalitet, kvantitet, form, karakter og art samt
     tegninger, udformninger eller specifikationer, når leverancerne skal frem-
     stilles specielt til den kontraherende myndighed, forsendelses- eller
     emballeringsmåden, leveringsstedet og 1 den angivne rækkefølge, metode
     eller tidsplan for udførelsen af leverancerne. Ingen ændring må gøre kon-
     trakten ugyldig, men eventuelle følger af alle sådanne ændringer skal vur-
     deres i overensstemmelse med artikel 22.5 og 22.7.
22.2 Ændringer kan kun foretages på grundlag af en administrativ ordre, dog
     således at
     a) projektlederen hvis han af den ene eller den anden grund finder det
        nødvendigt at afgive en ordre mundtligt, snarest muligt derefter skal
        bekræfte ordren ved en administrativ ordre;
     b) det, hvis leverandøren skriftligt bekræfter en mundtlig ordre, der er
        afgivet 1 henhold til artikel 22.2 a), og projektlederen Ikke straks
        afviser bekræftelsen skriftligt, antages, at der er afgivet en admini-
        strativ ordre om ændringen;
     c) der Ikke kræves en administrativ ordre for ændringer 1 tilfælde af forø-
        gelse eller reduktion af mængden af arbejde, når en sådan forøgelse
        eller reduktion skyldes, at mængden er større eller mindre end de mæng-
        der, der er fastsat i mængde- og prisspecifikationen eller 1 prisfor-
        tegnelsen.
22.3 Inden der afgives en administrativ ordre om ændringer, skal projektlederen
     underrette leverandøren om ændringernes art og form, jf. dog artikel 22.2.
     Leverandøren skal snarest muligt efter modtagelsen af en sådan meddelelse
     forelægge projektlederen et forslag Indeholdende
     a) en beskrivelse af de eventuelle arbejder, der skal udføres, og foran-
        staltninger, der skal træffes, og et program for gennemførelsen heraf;
        og
     b) sådanne ændringer af arbejdsplanen, som måtte være nødvendige, eller til
        eventuelle ændringer af leverandørens kontraktlige forpligtelser; og
     c) justering af kontraktprisen 1 overensstemmelse med reglerne i arti-
        kel 22.
22.4 Efter at have modtaget leverandørens tilbud som nævnt 1 artikel 22.3 skal
     projektlederen efter samråd med den kontraherende myndighed og leverandøren
     snarest muligt træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen skal foretages.
     Beslutter projektlederen at lade ændringen foretage, skal han udstede en
     administrativ ordre, hvori det anføres, at ændringen skal udføres til de
     priser og på de betingelser, der er nævnt 1 leverandørens tilbud som nævnt
     1 artikel 22.3 eller som ændret af projektlederen 1 overensstemmelse med
     artikel 22.5.
 ---pagebreak---                                      - 126 -
22.5 Prisen på alle de ændringer, som projektlederen beordrer i henhold til
     artikel 22.2 og 22.4, fastlægges af projektlederen i overensstemmelse med
     følgende principper:
     a) hvis arbejdet er af tilsvarende art og udføres på tilsvarende vilkår som
        arbejde, for hvilket der er opgivet priser 1 mængde- og prisspecifika-
        tionen eller i prisfortegnelsen, vurderes det til de heri opgivne satser
        og priser;
     b) hvis arbejdet Ikke er af tilsvarende art eller Ikke udføres på tilsva-
        rende vilkår, skal kontraktens satser og priser, 1 det omfang, det er
        rimeligt, lægges til grund for vurderingen, og hvis dette Ikke er mu-
        ligt, foretager projektlederen en rimelig vurdering;
     c) hvis ændringen er af en sådan art og et sådant omfang i forhold ti"! hele
        kontrakten eller en del deraf, at projektlederen skønner, at satser
        eller priser i kontrakten for et bestemt stykke arbejde på grund af
        denne ændring bliver urimelige, fastsætter projektlederen den sats eller
        pris, som han efter omstændighederne finder rimelig og passende;
     d) er en ændring påkrævet på grund af forsømmelse eller misligholdelse af
        kontrakten fra leverandørens side, skal leverandøren afholde de supple-
        rende udgifter, som ændringen måtte medføre.
22.6 Leverandøren skal, når han modtager den administrative ordre om ændringen,
     udføre denne og være bundet af de almindelige betingelser, som om ændringen
     havde været omfattet af kontrakten. Leverancerne må ikke forsinkes, så læn-
     ge forlængelsen af tidsfristen ikke er blevet godkendt eller der er foreta-
     get en justering af kontraktprisen. Pålægges det leverandøren at foretage
     en ændring, inden den deraf foranledigede justering af kontraktprisen er
     blevet fastsat, skal han gøre optegnelser over udgifterne dertil og den til
     ændringens gennemførelse medgåede tid. Projektlederen er berettiget til at
     kontrollere disse optegnelser på et hvilket som helst rimeligt tidspunkt.
22.7 Hvis det ved den foreløbige overtagelse viser sig, at der som følge af en
     administrativ ordre eller andre omstændigheder, som ikke skyldes forsøm-
     melse fra leverandørens side, er sket en forøgelse eller en reduktion af
     den samlede værdi af det arbejde, der skal udføres i henhold til kontrak-
     ten, på over 15% af kontraktprisen, skal projektlederen efter samråd med
     den kontraherende myndighed og leverandøren træffe afgørelse om forhøjelse
     eller nedsættelse af kontraktprisen som følge af anvendelsen af arti-
     kel 22.5. Det således fastsatte beløb skal baseres på det beløb, hvormed
     forøgelsen eller reduktion af leverancernes værdi overstiger 15%. Projekt-
     lederen meddeler beløbet til den kontraherende myndighed og leverandøren,
     og kontraktprisen justeres i overensstemmelse hermed.
 ---pagebreak---                                      - 127 -
                                   ARTIKEL 23
                             Midlertidig standsning
23.1 Projektlederen kan på grundlag af en administrativ ordre på et hvilket som
     helst tidspunkt pålægge leverandøren midlertidigt at standse
     a) fremstillingen af leverancerne; eller
     b) tilvejebringelsen af leverancer på overtagelsesstedet pi det leverings-
        tidspunkt, der er fastsat 1 arbejdsprogrammet, eller hvis et sådant
        tidspunkt Ikke er fastsat, på det tidspunkt, der er hensigtsmæssigt for
        levering; eller
     c) Installeringen af leverancer, som er blevet leveret på overtagelses-
        stedet.
23.2 Leverandøren skal, medens den midlertidige standsning står på, beskytte og
     sikre de leverancer, der er anbragt på leverandørens lager eller andet-
     steds, mod forringelse, tab eller beskadigelse 1 så vid udstrækning som
     muligt og efter projektlederens Instrukser, selv når leverancerne er blevet
     leveret til overtagelsesstedet 1 overensstemmelse med kontrakten, men når
     installeringen af leverancerne er blevet midlertidigt standset af projekt-
     lederen .
23.3 Yderligere omkostninger i forbindelse med sådanne beskyttelsesforanstalt-
     ninger lægges til kontraktprisen. Leverandøren er ikke berettiget til godt-
     gørelse af eventuelle supplerende omkostninger, hvis den midlertidige
     standsning
     a) har hjemmel 1 kontrakten; eller
     b) skyldes klimatiske forhold, der er sædvanlige for overtagelsesstedet;
        eller
     c) skyldes en forsømmelse fra leverandørens side; eller
     d) er begrundet 1 hensynet t11 sikkerheden 1 forbindelse med den korrekte
        udførelse af kontrakten eller en hvilken som helst del deraf, for så
        vidt dette ikke kan tilskrives nogen handling eller forsømmelse fra
        projektlederens eller den kontraherende myndigheds side.
23.4 Leverandøren er kun berettiget til de nævnte tillæg til kontraktprisen,
     hvis han senest 30 dage efter at have modtaget ordren om midlertidigt at
     standse fremstillingen eller leveringen underretter projektlederen om, at
     han vil fremsætte krav om sådanne tillæg.
23.5 Efter samråd med den kontraherende myndighed og leverandøren skal projekt-
     lederen fastsætte den tillægsbetaling og/eller den forlængelse af tidsfri-
     sten for udførelse af kontrakten, som det efter projektlederens vurdering
     er ret og rimeligt at give leverandøren.
 ---pagebreak---                                        - 128 -
23.6 Varer den midlertidige standsning 1 mere end 180 dage, og skyldes den ikke
     forsømmelse fra leverandørens side, kan denne ved meddelelse til projekt-
     lederen anmode om tilladelse til at fortsætte leverancerne inden 30 dage
     eller ophæve kontrakten.
                         MATERIALER OG ARBEJDSUDFØRELSE
                                    ARTIKEL 24
                              Leverancernes kval 1tet
24.1 Leverancerne skal i alle henseender opfylde de tekniske specifikationer,
     der er fastsat 1 de særlige betingelser, og skal 1 alle henseender stemme
     overens med de i kontrakten indeholdte tegninger, målangivelser, modeller,
     prøver, skabeloner osv., som skal stå til den kontraherende myndigheds
     eller projektlederens rådighed med henblik på efterprøvning i hele kon-
     traktperioden .
24.2 Hvis der i henhold til de særlige betingelser skal finde en midlertidig,
     teknisk overtagelse sted, fremsender leverandøren en anmodning herom til
     projektlederen. I anmodningen angives materialernes specifikation, elemen-
     ter og prøver, der er forelagt til overtagelse 1 henhold til kontrakten,
     leverancens nummer og det sted, hvor overtagelsen skal foregå. Projektlede-
     ren skal bevidne, at de specificerede materialer, elementer og prøver op-
     fylder kravene for teknisk overtagelse, inden de kan indgå i leverancerne.
24.3 Selv om materialer eller elementer, der skal indgå i leverancerne, eller
     anvendes ved fremstillingen af genstande, der skal leveres, således er
     blevet godkendt i teknisk henseende, kan de stadig afvises og skal da omgå-
     ende udskiftes af leverandøren, hvis en-yderligere undersøgelse viser, at
     de er behæftede med mangler eller fejl. Leverandøren kan få mulighed for at
     reparere og istandsætte afviste materialer og elementer, men sådanne mate-
     rialer og elementer vil kun kunne indgå i leverancerne, hvis projektlederen
     finder reparationen eller istandsættelsen tilfredsstillende.
                                    ARTIKEL 25
                             Kontrol og afprøvning
25.1 Leverandøren drager omsorg for, at leverancerne tilvejebringes på overta-
     gelsesstedet i tilstrækkelig god tid til, at projektlederen kan overtage
     leverancerne. Leverandøren antages at have fuldt kendskab til de vanskelig-
     heder, som han kan komme ud for 1 denne forbindelse, og han kan ikke påbe-
     råbe sig nogen begrundelse for ikke at have opfyldt sine forpligtelser
     rettidigt.
 ---pagebreak---                                      -A,
                                     - 129 -
25.2 Projektlederen eller hans repræsentant er berettiget til med mellemrum at
      Inspicere, undersøge, måle og afprøve komponenter, materialer og arbejds-
     udførelse og til at kontrollere forløbet af forberedelsen, fremstillingen
     eller forarbejdningen af alt, hvad der Ifølge kontrakten skal leveres, for
     at sikre sig, at komponenter, materialer og arbejdsudførelse er af den
     krævede kvalitet og mængde. Denne kontrol skal foretages på det sted, hvor
     forberedelsen, fremstillingen eller forarbejdningen finder sted, eller på
     overtagelsesstedet eller på andre steder, som måtte være angivet 1 kontrak-
     ten.
25.3 Med henblik på ovennævnte afprøvning og kontrol skal leverandøren
     a) midlertidigt og vederlagtsfrit bistå projektlederen og tilvejebringe
         prøveemner eller dele, maskiner, udstyr, værktøj, arbejdskraft, materi-
         aler, tegninger og produktlonsdata, som normalt kræves t11 afprøvning og
         kontrol ;
     b) med projektlederen aftale tid og sted for afprøvningen;
     c) sørge for, at projektlederen på ethvert rimeligt tidspunkt har adgang
         til det sted, hvor afprøvningerne skal foretages;
25.4 Hvis projektlederen ikke giver møde på den for afprøvningen aftalte dato,
     kan leverandøren, medmindre projektlederen måtte have pålagt ham andet,
     foretage afprøvningen, som da skal anses for at være foretaget 1 projektle-
     derens nærværelse. Leverandøren skal omgående fremsende behørigt bekræftede
     kopier af afprøvningsresultaterne til projektlederen, som, hvis han ikke
     har overværet afprøvningen, skal acceptere gyldigheden af afprøvningsresul-
     taterne.
25.5 Når komponenter og materialer er blevet afprøvet som anført 1 artikel 25,
     skal projektlederen underrette leverandøren herom eller påtegne leverandø-
     rens certifikat 1 overensstemmelse hermed.
25.6 Er projektlederen og leverandøren uenige om fortolkningen af afprøvningsre-
     sultaterne, skal hver af parterne senest 15 dage efter, at uoverensstemmel-
     sen er konstateret, meddele den anden part sin opfattelse. Projektlederen
     eller leverandøren kan kræve, at afprøvningen foretages på ny under samme
     forhold og vilkår, eller at den, hvis en af parterne ønsker dette, foreta-
     ges af en sagkyndig, som parterne udpeger 1 fællesskab. Alle afprøvnings-
     rapporter skal forelægges projektlederen, som straks underretter leve-
     randøren om resultaterne af disse afprøvninger. Resultaterne af de fornyede
     afprøvninger er endelige. Udgifterne 1 forbindelse med fornyet afprøvning
     skal afholdes af den part, der Ikke får medhold ved den fornyede afprøv-
     ning.
25.7 Projektlederen og hans befuldmægtigede må kun videregive oplysninger om
     virksomhedens produktionsmetoder og drift, som de har opnået 1 forbindelse
     med kontrol og afprøvning, til personer, der er berettiget hertil.
 ---pagebreak---                                      - 130 -
                                   ARTIKEL 26
                          Ejendomsret til leverancerne
26.1 Det kan 1 de særlige betingelser fastsættes, at leverandøren med henblik på
     at sikre betaling 1 henhold til artikel 32 for en del af leverancerne inden
     levering på overtagelsesstedet, skal
     a) overdrage ejendomsretten til den del af leverancerne til den kontrahe-
        rende myndighed; eller
     b) give den kontraherende myndighed tilbageholdelsesret med hensyn til
        denne del af leverancerne; eller
     c) lade denne del af leverancerne være omfattet af andre arrangementer
        vedrørende fortrinsret eller sikkerhed.
26.2 Ophæves kontrakten i utide, skal leverandøren overdrage den kontraherende
     myndighed de dele af leverancerne, hvortil ejendomsretten eller tilbagehol-
     delsesretten er overdraget den kontraherende myndighed, i medfør af arti-
     kel 26.1. Undlader han dette, kan den kontraherende myndighed træffe de
     efter dens skøn fornødne foranstaltninger til at sætte sig 1 besiddelse af
     disse leverancer samt til at skaffe sig dækning fra leverandøren for de
     dermed forbundne udgifter.
                                   BETALINGER
                                   ARTIKEL 27
                            Almindelige bestemmelser
27.1 Betaling erlægges i den nationale valuta, medmindre andet er anført i kon-
     trakten .
27.2 De administrative eller tekniske betingelser for udbetaling af forskud,
     acontobeløb og/eller endelig afregning 1 overensstemmelse med artikel 28
     til 36 fastsættes 1 de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 28
                           Foreløbige priskontrakter
28.1 Hvis alle priser ikke kan fastsættes i forvejen, kan der undtagelsesvis
     efter aftale mellem den kontraherende myndighed og leverandøren Indgås en
     foreløbig priskontrakt. De beløb, der skal betales i henhold til
 ---pagebreak---                                      - 131 -
     kontrakten, beregnes først på grundlag af foreløbige priser, og, når betin-
     gelserne for kontraktens udførelse er kendt, efter den procedure, der er
     specificeret 1 de særlige betingelser.
28.2 Leverandøren skal give alle oplysninger, som den kontraherende myndighed
     eller projektlederen med rimelighed kan forlange vedrørende alle forhold 1
     kontrakten med henblik på beregning. Hvis der Ikke kan opnås enighed om
     leverancernes værdiansættelse, fastsætter projektlederen de beløb, der skal
     betales.
                                   ARTIKEL 29
                                    Forskud
29.1 Medmindre andet er fastsat 1 de særlige betingelser, kan der udbetales
     forskud i form af et samlet beløb til leverandøren efter anmodning fra
     denne med henblik på transaktioner 1 forbindelse med tilvejebringelse af
     leverancerne.
29.2 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, må forskuddene ikke
     overstige 60% af kontraktprisen.
29.3 Der ydes ikke forskud, førend
     a) kontrakten er indgået;
     b) leverandøren over for den kontraherende myndighed har stillet garanti
        for kontraktens udførelse i henhold til artikel 11; og
     c) leverandøren over for den kontraherende myndighed har stillet en sær-
        skilt selvskyldnerkaution for det fulde forskudsbeløb gennem et at de i
        artikel 11 omhandlede institutter, som skal forblive 1 kraft mindst
        60 dage efter den foreløbige overtagelse af leverancerne.
29.4 Leverandøren må kun anvende forskuddet til transaktioner 1 forbindelse med
     tilvejebringelse af leverancerne. Dersom leverandøren blot misbruger en del
     af forskuddet, forfalder det øjeblikkelig til betaling, og han vil Ikke få
     udbetalt yderligere forskud.
29.5 Dersom garantien for forskuddet Ikke længere er gyldig, og leverandøren
     ikke stiller en gyldig garanti, kan den kontraherende myndighed enten fra-
     drage et beløb, svarende til forskuddet, fra fremtidige betalinger, som
     leverandøren har tilgode ifølge kontrakten, eller anvende bestemmelserne 1
     artikel 11.6.
29.6 Dersom kontrakten ophæves, uanset af hvilken grund, kan den garanti, der
     står som sikkerhed for forskuddene, straks kræves Indløst med henblik på
     tilbagebetaling af det restbeløb, som leverandøren stadig skylder, og kau-
     tionisten må ikke forsinke betalingen eller rejse Indvendinger heroverfor
     af nogen som helst årsag.
 ---pagebreak---                                       - 132 -
29.7 Den i artikel 29 omhandlede forskudsgaranti frigøres ikke før den forelø-
     bige overtagelse af leverancerne, men frigøres senest 60 dage herefter.
29.8 Yderligere betingelser og procedurer for ydelse og tilbagebetaling af for-
     skud er fastsat i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 30
                            Tilbageholdelse af beløb
30.1 De beløb, der skal fradrages 1 acontobetalIngerne som sikkerhed for leve-
     randørens forpligtelser 1 garantiperioden, og de detaljerede regler for
     denne sikkerhed skal fastsættes 1 de særlige betingelser, idet beløbet
     under ingen omstændigheder må overstige 10% af kontraktprisen.
30.2 Hvis den kontraherende myndighed er Indforstået, kan leverandøren, hvis han
     ønsker det, indtil den foreløbige overtagelse af leverancerne, erstatte de
     tilbageholdte beløb med en garanti, der stilles i henhold til artikel 11.3.
30.3 De tilbageholde!sesbeløb eller garantien frigives senest 90 dage efter
     datoen for den endelige overtagelse af leverancerne.
                                   ARTIKEL 31
                                  Prisrevision
31.1 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, er kontraktens priser
     faste og kan ikke revideres, jf. dog artikel 31.4.
31.2 Såfremt priserne kan revideres Ifølge kontrakten, skal der ved en sådan
     revision tages hensyn til lokalt betingede eller udefra forårsagede sving-
     ninger i priserne på væsentlige elementer i tilbuddet såsom arbejdskraft,
     tjenesteydelser, materialer og leverancer samt lovpligtige afgifter. De
     nærmere bestemmelser for revisionen fastsættes i de særlige betingelser.
31.3 Priserne i leverandørens tilbud anses for
     a) at være beregnet på grundlag af de betingelser, der var gældende 30 dage
        før den sidste frist for indgivelse af tilbud, eller i tilfælde af
        underhåndsaftaler på datoen for kontraktens Indgåelse;
     b) at være beregnet under hensyntagen til den lovgivning og de relevante
        skatteregler, der var gældende på den referencedato, der er fastsat i
        artikel 31.3, litra a ) .
 ---pagebreak---                                     - 133 -
31.4 I tilfælde af ændringer i eller indførelse af nationale eller statslige
     love, anordninger, dekreter eller andre forskrifter, eller forordninger
     eller vedtægter vedtaget af lokale eller andre offentlige myndigheder,
     efter den 1 artikel 31.3 fastsatte dato, som medfører en ændring 1 kon-
     traktforholdet mellem parterne 1 kontrakten, skal den kontraherende myndig-
     hed og leverandøren holde samråd om, hvorledes kontrakten bedst kan videre-
     føres, og kan herefter beslutte:
     a) at ændre kontrakten;
     b) at den ene part betaler den anden part et beløb t11 udligning af den
        deraf følgende uligevægt;
     c) at ophæve kontrakten efter gensidig aftale.
31.5 I tilfælde af at der under udførelsen af kontrakten opstår forsinkelser,
     som leverandøren er ansvarlig for, eller 1 tilfælde af forsinkelser ved
     udløbet af kontraktperioden, der om nødvendigt er ændret 1 overensstemmelse
     med kontrakten, kan der ikke foretages yderligere prisrevisioner bortset
     fra anvendelsen af et nyt prisindeks, i de 30 dage, der går forud for den
     foreløbige overtagelse, dersom dette er til den kontraherende myndigheds
     fordel.
                                   ARTIKEL 32
                                AcontobetalInger
32.1 Medmindre andet er fastsat 1 de særlige betingelser, Indgiver leverandøren
     ved afslutningen af hver periode som nævnt i artikel 32.7 og i en form, der
     er godkendt af projektlederen, en ansøgning til denne om acontobetalinger.
     Ansøgningen skal Indeholde følgende angivelser, hvis relevant
     a) den anslåede kontraktlige værdi af de leverancer, der er tilvejebragt
        indtil afslutningen af den pågældende periode;
     b) enhver prisændring som anført i artikel 31;
     c) et beløb, der skal holdes tilbage 1 henhold til artikel 30;
     d) kredit- og/eller debetbeløb for den pågældende periode for så vidt angår
        leverancer, som er tilvejebragt 1 henhold til kontrakten, men endnu ikke
        installeret eller klargjort, 1 den størrelsesorden og på de 1 arti-
        kel 32.2 fastsatte betingelser;
     e) ethvert andet beløb, som leverandøren måtte have krav på Ifølge kontrak-
        ten.
32.2 Leverandøren har krav på sådanne beløb, som projektlederen måtte finde
     rimelige for leverancer, som er tilvejebragt 1 henhold til kontrakten, men
     endnu ikke installeret eller klargjort, forudsat
 ---pagebreak---                                       - 134
     a) at leverancerne stemmer overens med specifikationen i kontrakten og er
        leveret i partier på en sådan måde, at projektlederen kan identificere
        dem;
     b) at sådanne leverancer er leveret til overtagelsesstedet og er oplagret
        efter forskrifterne og beskyttet mod tab, beskadigelse eller ødelæggelse
        til projektlederens tilfredshed;
     c) at leverandørens optegnelser over krav, ordrer, kvitteringer og anven-
        delse af varer og materialer 1 henhold til kontrakten føres 1 en af
        projektlederen godkendt form, og er tilgængelige for ham med henblik på
        kontrol ;
     d) at leverandøren sammen med sin opgørelse opgiver den anslåede værdi af
        leverancerne på overtagelsesstedet, og forelægger sådanne dokumenter,
        som projektlederen måtte kræve til vurdering af værdien af leverancerne,
        og som bevis for ejendomsretten til disse og betalingen herfor; og
     e) at ejendomsretten til leverancerne anses for at være overdraget til den
        kontraherende myndighed, når dette er foreskrevet i de særlige betingel-
        ser.
32.3 Projektlederens godkendelse af betalinger, som han ifølge artikel 32 har
     anvist for varer og materialer, foregriber Ikke udøvelsen af hans kontrakt-
     lige beføjelser til at afvise varer og materialer, som ikke er i overens-
     stemmelse med kontraktens bestemmelser, når dette er foreskrevet 1 de sær-
     lige betingelser. I tilfælde af en sådan afvisning går ejendomsretten til
     de afviste varer og materialer straks tilbage til leverandøren.
32.4 Leverandøren bærer risikoen for ethvert tab af eller enhver skade på varer
     og materialer, der er blevet afvist, og afholder udgifterne til opbevaring,
     håndtering og fjernelse fra overtagelsesstedet, ligesom han skal tegne de
     yderligere forsikringer, der måtte være nødvendige til dækning af risikoen
     for et sådant tab eller en sådan skade uanset årsag.
32.5 Ansøgningen om acontobetalinger skal godkendes eller ændres senest 30 dage
     efter modtagelsen og på en sådan måde, at den viser det beløb, som leveran-
     døren efter projektlederens opfattelse har til gode i henhold til kontrak-
     ten. I tilfælde af uenighed om værdien af en post er projektlederens opfat-
     telse udslagsgivende. Når det beløb, som leverandøren har til gode, er
     blevet fastsat, udsteder projektlederen en anvisning på acontobetaling til
     den kontraherende myndighed og leverandøren med angivelse af leverandørens
     tilgodehavende og oplyser ham om de leverancer, der er betalt for.
32.6 Projektlederen kan ved en anvisning på acontobetaling foretage rettelser
     eller ændringer i tidligere anvisninger, som han har udstedt og har be-
     myndigelse til at ændre værdiansættelsen i eller tilbageholde udstedelsen
     af en anvisning på acontobetaling, hvis kontrakten eller en del deraf ikke
     er udført til hans tilfredshed.
 ---pagebreak---                                     - 135 -
32.7 BetalIngshypplgheden for acontobeløb fastsættes 1 de særlige betingelser
     alt efter leverancernes art.
32.8 I de særlige betingelser kan det bestemmes, at der for visse acontobeta-
     1inger skal stilles fuld sikkerhed, som godkendes 1 overensstemmelse med
     artikel 11.
                                   ARTIKEL 33
                                 Slutopgørelse
33.1 Senest 60 dage efter udstedelsen af den 1 artikel 41 omhandlede attest for
     endelig overtagelse sender leverandøren projektlederen et udkast til slut-
     opgørelse med bilag, der 1 detaljer angiver værdlen af de leverancer, der
     er tilvejebragt i overensstemmelse med kontrakten, sammen med alle andre
     beløb, som leverandøren mener at have t11 gode Ifølge kontrakten, således
     at projektlederen kan udarbejde slutopgørelsen. I de særlige betingelser
     kan det imidlertid 1 overensstemmelse med artikel 33.6 specificeres, at
     behandlingen af udkastet til slutopgørelse og yderligere foranstaltninger i
     forbindelse hermed skal være afsluttet Inden udstedelse af attesten for
     foreløbig overtagelse.
33.2 Senest 60 dage efter modtagelsen af udkastet til slutopgørelse og af alle
     de oplysninger, projektlederen med rimelighed kan kræve for at kunne kon-
     trollere dette, skal han udarbejde slutopgørelsen,*som skal angive
     a) det beløb, der efter hans opfattelse er endelig forfaldent ifølge kon-
        trakten;
     b) det eventuelle restbeløb, som den kontraherende myndighed skylder leve-
        randøren eller leverandøren den kontraherende myndighed, alt efter om-
        stændighederne, efter at have krediteret den kontraherende myndighed for
        alle de beløb, denne tidligere har udbetalt, og de beløb, denne har til
        gode ifølge kontrakten.
33.3 Projektlederen tilstiller den kontraherende myndighed eller dens behørigt
     bemyndigede repræsentant og leverandøren slutopgørelsen, som viser det
     endelige beløb, som leverandøren har krav på Ifølge kontrakten. Den kon-
     traherende myndighed eller dens behørigt bemyndigede repræsentant og leve-
     randøren underskriver slutopgørelsen og godkender derved den fuldstændige
     og endelige værdi af de leverancer, der er tilvejebragt 1 henhold til kon-
     trakten, og sender straks projektlederen en underskrevet kopi heraf. Slut-
     opgørelsen skal dog ikke Indeholde anfægtede beløb, som er genstand for
     forhandlinger, mægling, voldgift eller en retssag.
 ---pagebreak---                                        - 136 -
33.4 Den af leverandøren underskrevne slutopgørelse er et skriftligt bevis for
     den kontraherende myndigheds opfyldelse af kontrakten, og bekræfter, at
     slutopgørelsens samlede beløb udgør en fuldstændig og endelig afregning af
     samtlige beløb, som leverandøren har til gode 1 henhold til kontrakten
     bortset fra beløb, der er genstand for mindelig overenskomst, voldgift
     eller retssag. Et sådant bevis er imidlertid først gyldigt, efter at der er
     foretaget betaling af beløb, der er forfaldne 1 henhold til slutopgørelsen,
     og efter at den garanti for kontraktens udførelse, der er omhandlet i arti-
     kel 11, er tilbagebetalt til leverandøren.
33.5 Den kontraherende myndighed hæfter ikke over for leverandøren for forhold,
     der følger af eller har forbindelse med kontrakten eller leverancerne,
     medmindre leverandøren har indføjet et krav herom 1 sit udkast til slutop-
     gøre! se.
33.6 Bestemmelserne i artikel 33 kan ændres ved de særlige betingelser under
     hensyn til praksis i den kontraherende myndigheds stat.
                                    ARTIKEL 34
                             Betaling til tredjemand
34.1 Anvisninger på betaling til tredjemand må kun effektueres ved overdragelse
     i henhold til artikel 6. En sådan overdragelse meddeles den kontraherende
     myndighed.
34.2 Det påhviler udelukkende leverandøren at give meddelelse om, til hvem over-
     dragelsen er foretaget.
34.3 Med forbehold af den i artikel 35 fastsatte frist råder den kontraherende
     myndighed i tilfælde af et over for leverandøren foretaget udlæg i dennes
     tilgodehavender i henhold til kontrakten over en frist på 30 dage til at
     genoptage betalingerne til leverandøren fra den dag, hvor den kontraherende
     myndighed bliver gjort bekendt med, at betalingshindringen Ikke længere
     består.
                                    ARTIKEL 35
                                Forsinket betaling
35.1 Den kontraherende myndighed skal betale leverandøren de beløb, der er for-
     faldne i henhold til de anvisninger på acontobetaling og den slutopgørelse,
     der er udstedt af projektlederen, inden 90 dage fra den dato, myndigheden
     fik forelagt sådanne anvisninger eller en sådan opgørelse. Dersom den fast-
     satte betalingsfrist er blevet overskredet, er leverandøren berettiget til
 ---pagebreak---                                      - 137 -
     morarenter beregnet i forhold til det antal dage, betalingen er forsinket,
     og efter den rentesats, der er fastsat i de særlige betingelser, hvori den
     maksimale frist ligeledes er fastsat. Leverandøren er berettiget til sådan-
     ne renter uden at andre rettigheder eller retsmidler 1 henhold til kontrak-
     ten berøres. For så vidt angår slutopgørelsen beregnes morarenten pr. dag
     efter den sats, der er fastsat i de særlige betingelser.
35.2 Enhver betalIngsudebli vel se, som strækker sig over mere end 120 dage efter
     udløbet af den 1 artikel 35.1, fastsatte frist, giver leverandøren ret til
     enten at undlade at udføre kontrakten eller ti 1 at ophæve den.
                                    ARTIKEL 36
                          Betalinger 1 fremmed valuta
Når leverandøren Ifølge kontrakten har ret til betaling 1 fremmed valuta, er
valutakurserne for beregning af betalingerne dem, der er fastsat af centralban-
ken i den kontraherende myndigheds stat 30 dage forud for den sidste frist for
indgivelse af tilbud vedrørende den pågældende kontrakt. Valutakurserne kan ikke
ændres.
                              OVERTAGELSE OG GARANTI
                                    ARTIKEL 37
                                      Levering
37.1 Leverandøren skal tilvejebringe leverancerne i overensstemmelse med bestem-
     melserne i kontrakten, og har ansvaret for leverancerne, indtil den forelø-
     bige overtagelse.
37.2 Leverandøren skal sørge for, at leverancerne er emballeret således, at de
     ikke beskadiges eller forringes under transporten til det endelige bestem-
     melsessted som angivet 1 kontrakten. Emballagen skal være tilstrækkelig
     stærk til at kunne modstå hårdhændet håndtering, ekstreme temperaturer,
     salt og nedbør under transport og oplagring i det fri. Der skal om nødven-
     digt ved bestemmelsen af emballagens størrelse og vægt tages hensyn til
     afstanden til leverancernes endelige bestemmelsessted, og eventuelt mang-
     lende materiel til håndtering af tunge varer i samtlige forsendelsesled.
37.3 Emballagen, mærkningen og dokumenterne 1 og uden på kolliene skal være i
     overensstemmelse med de særlige krav, der udtrykkeligt er fastsat 1 kon-
     trakten, dog med forbehold af eventuelle ændringer som følge af ordre fra
     projektlederen.
 ---pagebreak---                                      - 138
37.4 Leverancerne må ikke afsendes eller leveres til overtagelsesstedet, førend
     leverandøren efter anmodning har fået skriftlig bekræftelse fra
     projektlederen om, at leverancerne kan leveres. Leverandøren er ansvarlig
     for modtagelsen på overtagelsesstedet af alle leverancer og alt udstyr, der
     leveres med henblik på kontraktens udførelse.
37.5 Hver leverance skal ledsages af en af leverandøren udarbejdet fortegnelse.
     Denne fortegnelse, hvis udformning er fastlagt i de særlige betingelser,
     skal blandt andet indeholde følgende angivelser:
     - leveringsdatoen,
     - kontraktens referencenr.,
     - identifikation af leverandøren,
     - identifikation af de leverede varer og 1 givet fald deres fordeling i
       kolli.
37.6 Hvert kolli skal være tydeligt mærket med løbenummer, således som dette
     fremgår af den i artikel 37.5 nævnte fortegnelse; medmindre andet er fast-
     sat, skal denne fortegnelse indeholde en liste over Indholdet.
37.7 Leveringen anses for at være udført, når der foreligger skriftligt bevis
     for, at den er effektueret i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser,
     og når fakturaen (fakturaerne) og alle øvrige dokumenter, der kræves ifølge
     de særlige betingelser, er fremsendt til den kontraherende myndighed. Der-
     som varerne leveres til en af den kontraherende myndigheds virksomheder,
     bærer denne ansvaret for opbevaringen, i henhold til de retsregler, som
     kontrakten er omfattet af, i perioden mellem leveringen med henblik på
     oplagring og overtagelsen.
37.8 Alle materialer og varer, der leveres ifølge kontrakten, skal, med den
     kontraherende myndighed som den begunstigede, forsikres fuldt ud mod tab
     eller beskadigelse ved forarbejdning eller erhvervelse, transport, oplag-
     ring og levering, som fastsat i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 38
                            Kontrolforanstaltnlnger
38.1 Leverancerne kan ikke overtages, før den foreskrevne kontrol og afprøvning
     er gennemført for leverandørens regning. En sådan kontrol og afprøvning kan
     foretages på leveringsstedet og/eller på varernes endelige bestemme!ssted.
 ---pagebreak---                                     - 139 -
38.2 Projektlederen kan i løbet af den periode, hvor varerne leveres, og før
     overtagelsen, beordre eller beslutte:
     a) at leverancer, der efter projektlederens opfattelse ikke er 1 overens-
        stemmelse med kontrakten, skal fjernes fra overtagelsesstedet Inden den
        frist eller de frister, der måtte være fastsat 1 ordren;
     b) at der i stedet tilvejebringes korrekte leverancer;
     c) at enhver installation, der efter projektlederens opfattelse ikke er 1
        overensstemmelse med kontrakten med hensyn til materialer, arbejdsudfø-
        relse eller udformning, for hvilke leverandøren er ansvarlig, skal fjer-
        nes og installeres på ny efter forskrifterne, uanset forudgående afprøv-
        ning eller a contobetal1ng;
     d) at arbejde, der er udført, eller varer, der er leveret, eller materia-
        ler, der er anvendt af leverandøren Ikke s.temmer overens med kontrakten,
        eller at leverancerne eller en del deraf Ikke opfylder kontraktens krav.
38.3 Leverandøren skal omgående og for egen regning udbedre de således anførte
     mangler. Undlader leverandøren at udføre sådanne ordrer, er den kontrahe-
     rende myndighed berettiget til at ansætte andre personer til at udføre
     ordrerne, og alle udgifter, som er forbundet hermed, kan af den kontrahe-
     rende myndighed kræves dækket af leverandøren eller kan trækkes fra ethvert
     beløb, som den kontraherende myndighed skylder eller måtte komme til at
     skylde leverandøren.
38.4 Leverancer, som ikke er af den krævede kvalitet, skal kasseres. De kan
     forsynes med et særligt mærke. Dette må Ikke være af en sådan art, at det
     ændrer materialerne eller deres handelsværdi. Leverandøren skal fjerne
     kasserede leverancer fra overtagelsesstedet, hvis projektlederen forlanger
     det, inden for en af denne fastsat frist; sker dette Ikke, fjernes de uden
     videre for leverandørens regning og risiko. Ethvert arbejde, hvori der
     Indgår kasserede materialer, skal afvises.
38.5 Bestemmelserne 1 artikel 38 berører Ikke den kontraherende myndigheds ret
     til at rejse krav Ifølge artikel 21 og fritager på Ingen måde leverandøren
     fra nogen garanti eller andre forpligtelser Ifølge kontrakten.
 ---pagebreak---                                        - 140 -
                                   ARTIKEL 39
                             Foreløbig overtagelse
39.1 Den kontraherende myndighed overtager leverancerne, når de er tilvejebragt
     i overensstemmelse med kontrakten, når de foreskrevne afprøvninger er gen-
     nemført med et tilfredsstillende resultat, og de er blevet klargjort, alt
     efter omstændighederne, og der er udstedt eller anses for at være udstedt
     en attest for foreløbig overtagelse.
39.2 Leverandøren kan ved meddelelse til projektlederen anmode om en attest for
     foreløbig overtagelse, men Ikke tidligere end 15 dage før det tidspunkt,
     hvor leverancerne efter leverandørens opfattelse er tilvejebragt og er klar
     til foreløbig overtagelse. Projektlederen skal senest 30 dage efter modta-
     gelsen af leverandørens anmodning enten:
     a) udstede en attest for foreløbig overtagelse til leverandøren med en kopi
        til den kontraherende myndighed med angivelse af bl.a. den dato, på
        hvilken leverancerne efter hans opfattelse er tilvejebragt 1 overens-
        stemmelse med kontrakten og klar til foreløbig overtagelse; eller
     b) afslå anmodningen med angivelse af grundene hertil og specificere de
        foranstaltninger, som leverandøren efter hans opfattelse skal træffe,
        før attesten kan udstedes.
39.3 Såfremt det på grund af særlige omstændigheder er umuligt at overtage leve-
     rancerne inden for den frist, der er fastsat for den foreløbige eller ende-
     lige overtagelse, skal projektlederen udarbejde en erklæring, hvori dette
     forhold bevidnes, efter samråd med leverandøren, hvis dette er muligt.
     Attesten om overtagelse eller afvisning udarbejdes senest 30 dage efter den
     dato, hvordette forhold er bragt til ophør. Leverandøren kan ikke påberåbe
     sig disse omstændigheder for at unddrage sig sin pligt til at bringe leve-
     rancerne i en stand, der er acceptabel for overtagelse.
39.4 Hvis projektlederen hverken udsteder attesten for foreløbig overtagelse
     eller afslår leverancerne inden udløbet af den pågældende frist på 30 dage,
     anses han for at have udstedt attesten på perlodens sidste dag. Attesten
     for foreløbig overtagelse betragtes Ikke som en anerkendelse af, at leve-
     rancerne er tilvejebragt i enhver henseende. Hvis leverancerne Ifølge kon-
     trakten er opdelt i delpartier, kan leverandøren anmode om særskilte atte-
     ster for hvert parti.
39.5 Efter foreløbig overtagelse af leverancerne fjerner leverandøren midlerti-
     dige anlæg samt materialer, der ikke længere er nødvendige for kontraktens
     udførelse. Han skal endvidere fjerne byggeaffald eller hindringer og bringe
     overtagelsesstedet tilbage til dets oprindelige stand 1 overensstemmelse
     med kontrakten.
 ---pagebreak---                                       - 141 -
                                     ARTIKEL 40
                               GarantiforplIgtelser
 40.1 Leverandøren skal garantere at leverancerne er nye, ubrugte, af seneste
      modeller og omfatter de sidste nye forbedringer med hensyn til konstruktion
      og materialer, medmindre andet er bestemt 1 kontrakten. Leverandøren skal
      endvidere garantere, at samtlige leverancer Ikke er behæftet med mangler
      med hensyn til konstruktion, materialer eller udførelse, medmindre denne
      konstruktion eller disse materialer fremgår af specifikationerne eller
      medmindre manglerne skyldes en eventuel handling eller forsømmelse fra den
      kontraherende myndigheds side, som måtte fremkomme ved brugen af leveran-
      cerne på de betingelser, der er gældende 1 den kontraherende myndigheds
      stat.
40.2 Medmindre andet er bestemt 1 de særlige betingelser, gælder denne garanti i
      360 dage, efter at varerne eller eventuelt dele deraf er leveret og klar-
      gjort på det endelige bestemmelsessted, der er angivet i kontrakten, eller
      i 540 dage efter afsendelsen fra lastehavnen i oprindelseslandet, idet den
      periode, der afsluttes tidligst, lægges til grund. Vedligeholdelsesforplig-
      telsen er underkastet kravene i de særlige betingelser og tekniske specifi-
      kationer for så vidt angår varigheden og vilkårene herfor.
40.3 Leverandøren er ansvarlig for udbedring af mangler ved eller skader på en
      hvilken som helst del af leverancerne, som måtte vise sig eller opstå 1
      garantiperioden, eller inden 30 dage efter dens udløb i forbindelse med:
      a) den pågældendes brug af defekte materialer, dårligt håndværk eller man-
         gelfuld konstruktion; eller
      b) enhver handling eller forsømmelse fra leverandørens side 1 garantipe-
         rioden; eller
     c) en inspektion, der foretages af den kontraherende myndighed.
40.4 Leverandøren skal for egen regning udbedre mangelen eller skaden, så snart
     det er muligt. Garantiperioden for alle udskiftninger eller reparationer
      skal løbe på ny fra den dato, hvor udskiftningerne eller reparationerne
     blev foretaget til projektlederens tilfredshed. Hvis kontrakten åbner mu-
      lighed for delvis overtagelse, skal garantiperioden kun forlænges for den
     del af leverancerne, der er berørt af udskiftningen eller reparationen.
40.5 Hvis sådanne mangler konstateres eller sådanne skader opstår i løbet af den
      i artikel 40.3 nævnte periode, skal den kontraherende myndighed eller pro-
     jektlederen underrette leverandøren herom. Dersom leverandøren undlader at
     udbedre en mangel eller en skade inden for den tidsfrist, der er fastsat i
     meddelelsen, kan den kontraherende myndighed:
 ---pagebreak---                                          - 142 -
      a) selv udbedre mangelen eller skaden eller ansætte en anden til at udføre
         arbejdet for leverandørens regning og risiko; i så fald skal den kontra-
         herende myndigheds omkostninger trækkes fra de beløb, leverandøren har
         til gode, eller fra de garantier, som han har stillet, eller fra begge;
         eller
      b) ophæve kontrakten.
40.6 I hastetilfælde, hvis leverandøren Ikke kan nås øjeblikkelig, eller hvis
      han efter at være blevet nået Ikke kan træffe de krævede foranstaltninger,
      kan den kontraherende myndighed eller projektlederen lade arbejdet udføre
      for leverandørens regning. Den kontraherende myndighed eller projektlederen
      skal hurtigst muligt underrette leverandøren om de trufne foranstaltninger.
                                    ARTIKEL 41
                                Eftersalgsservice
 Eftersalgsservice ydes, hvis en sådan kræves i henhold til kontrakten, i over-
 ensstemmelse med de nærmere regler, der er fastsat i de særlige betingelser.
 Leverandøren forpligter sig til at udføre eller lade udføre vedligeholdelse og
 reparation af de leverede varer samt til at sørge for hurtig levering af reser-
 vedele. Det kan være angivet i de særlige betingelser, at leverandøren er for-
-pligtet til at fremskaffe de nedenfor nævnte materialer og oplysninger om reser-
 vedele, der fremstilles eller forhandles af leverandøren:
 a) reservedele, som den kontraherende myndighed vælger at købe hos leverandøren,
    forudsat at dette valg ikke fritager leverandøren fra eventuelle garantifor-
    pligtelser ifølge kontrakten; og
 b) i tilfælde af ophør med produktion af reservedele, fremsendelse af forhånds-
    meddelelse til den kontraherende myndighed, med henblik på tilvejebringelse
    af de dele, denne har brug for; efter et sådant ophør, fremsendelse til den
    kontraherende myndighed af skitser, tegninger og specifikationer vedrørende
    reservedelene, hvis og når denne måtte anmode derom og uden udgifter for
    denne.
                                     ARTIKEL 42
                               Endelig overtagelse
 42.1 Efter garantiperiodens udløb eller, når der er mere end én periode, ved den
      sidste periodes udløb, og når alle mangler og skader er blevet udbedret,
      udsteder projektlederen en attest for endelig overtagelse til leverandøren
      med en kopi heraf til den kontraherende myndighed med angivelse af den
 ---pagebreak---                                     - 143 -
     dato, på hvilken leverandøren har opfyldt sine forpligtelser 1 henhold til
     kontrakten til projektlederens tilfredshed. Projektlederen skal udstede
     attesten for endelig overtagelse senest 30 dage efter garantiperiodens
     udløb eller så snart de ændringer, der skal foretages 1 henhold til arti-
     kel 40, er blevet udført til projektlederens tilfredshed.
42.2 Kontrakten anses ikke for at være fuldført, førend projektlederen har un-
     derskrevet attesten for endelig overtagelse og afleveret den til den kon-
     traherende myndighed med kopi til leverandøren.
42.3 Uanset udstedelse af attest for endelig overtagelse hæfter leverandøren og
     den kontraherende myndighed fortsat for opfyldelsen af forpligtelser, der
     er indgået 1 henhold til kontrakten inden udstedelsen af attesten for ende-
     lig overtagelse, og som endnu ikke er opfyldt på tidspunktet for dens ud-
     stedelse. Arten og omfanget af sådanne forpligtelser skal fastslås ved
     henvisning til kontrakten.
                   MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
                                   ARTIKEL 43
                          Misligholdelse af kontrakten
43.1 Parterne misligholder kontrakten, hvis de undlader at opfylde deres for-
     pligtelser i henhold hertil.
43.2 Når der er tale om misligholdelse, har den skadelidte følgende retsmidler:
     a) skadeserstatning og/eller
     b) ophævelse af kontrakten.
43.3 Skadelerstatningen kan
     a) være generel, eller
     b) antage form af bod.
43.4 Når den kontraherende myndighed har ret til skadeserstatning, kan den fra-
     trække denne fra de beløb, leverandøren har til gode, eller fra garantien.
 ---pagebreak---                                       - 144 -
                                   ARTIKEL 44
              Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten
44.1 Den kontraherende myndighed kan når som helst og med omgående virkning
     ophæve kontrakten, jf. dog artikel 44.2.
44.2 Medmindre andet er fastsat i de almindelige betingelser, kan den kontrahe-
     rende myndighed med syv dages varsel ophæve kontrakten i følgende tilfælde:
     a) hvis leverandøren ikke tilvejebringer leverancerne i nøje overensstem-
        melse med kontraktens bestemmelser;
     b) hvis leverandøren ikke inden for en rimelig tid følger projektlederens
        instruks om, at han skal råde bod på enhver forsømmelse eller manglende
        opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, der alvorligt påvirker en
        korrekt og rettidig udførelse af kontrakten;
     c) hvis leverandøren nægter eller undlader at efterkomme administrative
        ordrer fra projektlederen;
     d) hvis leverandøren overdrager kontrakten eller Indgår underleverancer
        uden tilladelse fra den kontraherende myndighed;
     e) hvis leverandøren går konkurs eller bliver insolvent eller der udstedes
        et midlertidigt konkursdekret mod ham, hvis han indgår akkord med sine
        kreditorer eller fører forretninger under en bobestyrer eller kurator
        til fordel for sine kreditorer, eller hvis han træder i likvidation;
     f) hvis der afsiges endelig dom for en lovovertrædelse, der vedrører leve-
        randørens forretningsførelse;
     g) hvis der opstår anden form for manglende retsevne, der er til hinder for
        udførelsen af kontrakten;
     h) hvis der sker organisatoriske ændringer, som medfører en ændring af
        leverandørens retlige status, medmindre sådanne ændringer er anført i en
        tilføjelse til kontrakten;
     i) hvis leverandøren ikke stiller den krævede garanti eller tegner den
        krævede forsikring, eller hvis den person, der har stillet den fore-
        gående garanti eller tegnet den foregående forsikring, ikke er i stand
        til at opfylde sine forpligtelser.
44.3 En eventuel ophævelse påvirker ikke den kontraherende myndigheds og leve-
     randørens øvrige rettigheder eller beføjelser i henhold til kontrakten. Den
     kontraherende myndighed kan herefter indgå en anden kontrakt med tredjemand
     for leverandørens regning. Leverandørens ansvar for forsinkelser i gennem-
     førelsen ophører straks ved kontraktens ophævelse, idet et eventuelt ansvar
     i henhold til kontrakten, som han allerede har pådraget sig, dog fortsat
     påhviler ham.
 ---pagebreak---                                    - 145 -
44.4 Projektlederen skal efter udstedelse af meddelelsen om kontraktens ophæ-
     velse pålægge leverandøren straks at tage skridt til at standse leveran-
     cerne hurtigt og efter forskrifterne og til at holde udgifterne på et mini-
     mum.
44.5 Så snart det er muligt efter ophævelsen, skal projektlederen attestere
     leverancernes værdi og alle beløb, som leverandøren har til gode pr. ophæ-
     velsesdatoen.
44.6 Hvis kontrakten ophæves,
     a) skal projektlederen snarest muligt, og 1 overværelse af leverandøren
        eller dennes repræsentant eller efter behørig Indkaldelse af disse,
        udarbejde en rapport om det udførte arbejde og opgørelser over de mate-
        rialer, der er leveret, men Ikke anvendt. Der skal ligeledes udarbejdes
        en opgørelse over, hvilke beløb leverandøren skylder den kontraherende
        myndighed;
     b) kan den kontraherende myndighed købe de materialer og genstande, som
        leverandøren har leveret eller bestilt, men som ikke allerede er betalt
        af den kontraherende myndighed, til markedspriser og på de betingelser,
        som projektlederen anser for passende.
44.7 Den kontraherende myndighed er Ikke forpligtet til at foretage yderligere
     betalinger til leverandøren, før leverancerne er afsluttet, hvorefter den
     kontraherende myndighed er berettiget til at kræve, at leverandøren dækker
     eventuelle ekstraudgifter til tilvejebringelse af leverancerne, eller skal
     betale leverandøren det eventuelle restbeløb, denne har til gode, før kon-
     trakten ophæves.
44.8 Ophæver den kontraherende myndighed kontrakten, har den krav på erstatning
     fra leverandøren for alle de tab, den har H d t , op til det i kontrakten
     fastsatte maksimumsbeløb. Er der ikke fastsat noget maksimumsbeløb, har den
     kontraherende myndighed ikke ret til større erstatning end den del af kon-
     traktsummen, der svarer til værdien af den del af leverancerne, som på
     grund af leverandørens manglende udførelse ikke kan anvendes til det plan-
     lagte formål.
44.9 Hvis ophævelsen ikke skyldes en handling eller undladelse fra leverandørens
     side, har han ret til foruden de beløb, han har til gode for arbejde, der
     allerede er udført, at kræve erstatning for det tab, han har H d t .
                                   ARTIKEL 45
                     Leverandørens ophævelse af kontrakten
45.1 Leverandøren kan med 14 dages varsel ophæve kontrakten, hvis den kontrahe-
     rende myndighed
     a) undlader at betale leverandøren de beløb, denne har til gode ifølge at-
        test fra projektlederen efter udløbet af den 1 artikel 35.2 fastsatte
        frist; eller
 ---pagebreak---                                       - 146 -
     b) konsekvent undlader at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, efter
        gentagne påmindelser, eller
     c) suspenderer leverancerne eller dele heraf 1 mere end 180 dage af grunde,
        der ikke er anført i kontrakten, eller som ikke skyldes leverandørens
        forsømmelighed.
45.2 Denne ophævelse påvirker hverken den kontraherende myndigheds eller leve-
     randørens øvrige rettigheder i henhold til kontrakten.
45.3 I tilfælde af ophævelse skal den kontraherende myndighed betale leverandø-
     ren for tab eller skade, han eventuelt har H d t . Denne ekstrabetaling må
     ikke overstige en grænse, der skal fastsættes i kontrakten.
                                    ARTIKEL 46
                                 Force majeure
46.1 Ingen af parterne anses for at have misligholdt sine forpligtelser i hen-
     hold til kontrakten, hvis opfyldelsen af disse forpligtelser forhindres ved
     force majeure, der opstår efter datoen for meddelelse om tildeling af kon-
     trakten eller efter den dato, på hvilken kontrakten træder i kraft, idet
     den dato, der ligger tidligst, tages i betragtning.
46.2 Udtrykket "force majeure" anvendes her i betydningen uforudsigelige be-
     givenheder, strejker, lockouter eller anden form for uro på arbejdsmarke-
     det, samfundsfjendtlige handlinger, erklærede eller ikke-erklærede krige,
     blokader, oprør, optøjer, epidemier jordskred, jordskælv, uvejr, lynned-
     slag, oversvømmelser, bortskylninger, indre uroligheder, eksplosioner og
     andre lignende uforudsigelige hændelser, som Ingen af parterne er herre
     over, og som de ikke kan undgå ved iagttagelse af almindelig forsigtighed.
46.3 Uanset bestemmelserne i artikel 21 og 44 kan leverandøren ikke miste sin
     garanti for gennemførelse af kontrakten, pålægges bod eller påtvinges ophæ-
     velse af kontrakten for misligholdelse, for så vidt forsinkelsen i hans
     gennemførelse eller anden manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold
     til kontrakten skyldes force majeure. Tilsvarende kan den kontraherende
     myndighed ikke uanset bestemmelserne i artikel 35 og 45 pålægges betaling
     af renter for forsinkede betalinger eller leverandørens manglende opfyl-
     delse af sine forpligtelser eller på grund af leverandørens ophævelse af
     kontrakten for misligholdelse, for så vidt den kontraherende myndigheds
     forsinkelse eller anden manglende opfyldelse af sine forpligtelser skyldes
     force majeure.
46.4 Hvis en af parterne mener, at der er indtruffet en force majeure-begiven-
     hed, som kan indvirke på opfyldelsen af hans forpligtelser, underretter han
     straks den anden part og projektlederen herom, idet han giver oplysninger
 ---pagebreak---                                    - 147 -
     om begivenhedens art, forventede varighed og sandsynlige virkninger. Med-
     mindre projektlederen har angivet andet skriftligt, fortsætter leverandøren
     med at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten i det omfang,
     det med rimelighed kan lade sig gøre, og søger alle rimelige alternative
     midler til opfyldelse af de forpligtelser, der Ikke hindres af force
     majeure-begivenheden. Leverandøren skal ikke bringe sådanne alternative
     midler i anvendelse, medmindre han har fået pålæg herom fra projektlederen.
46.5 Hvis leverandøren skal afholde yderligere omkostninger som følge af pro-
     jektlederens anvisning eller anvendelse af alternative midler 1 henhold til
     artikel 46.4, attesteres dette beløb af projektlederen.
46.6 Hvis force majeure-begivenheder er indtruffet og vedvarer 1 180 dage, kan
     begge parter, uanset om leverandøren af denne grund har fået forlænget
     fristen for kontraktens gennemførelse, ophæve kontrakten med 30 dages var-
     sel. Hvis force majeure-situatlonen stadig består ved udløbet af de 30 da-
     ge, ophæves kontrakten, og parterne er som følge heraf 1 henhold til den
     lovgivning, der gælder for kontrakten, løst fra deres forpligtelser 'I at
     fuldføre kontrakten.
                                   ARTIKEL 47
                                    Dødsfald
47.1 Hvis leverandøren er en fysisk person, ophæves kontrakten automatisk, hvis
     han afgår ved døden. Den kontraherende myndighed skal dog gennemgå eventu-
     elle forslag fra arvingerne eller de begunstigede, hvis de har givet med-
     delelse om, at de ønsker at videreføre kontrakten. Den kontraherende myn-
     digheds beslutning meddeles de pågældende Inden for en frist på 30 dage
     efter modtagelsen af et sådant forslag.
47.2 Hvis leverandøren består af flere fysiske personer og én eller flere af dem
     afgår ved døden, udarbejdes der en kontradiktorisk opgørelse over leveran-
     cer, der allerede er tilvejebragt 1 henhold til kontrakten, og den kontra-
     herende myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt kontrakten skal ophæves
     eller videreføres på grundlag af de forpligtelser, som de øvrige leveran-
     dører og arvingerne eller de begunstigede alt efter tilfældet har påtaget
     sig.
47.3 I de i artikel 47.1 og 47.2 omhandlede tilfælde giver de personer, der
     tilbyder at videreføre kontrakten, den kontraherende myndighed meddelelse
     herom Inden for en frist på 15 dage efter dødsfaldet.
47.4 Disse personer hæfter solidarisk eller som anført i de særlige betingelser
     for kontraktens korrekte udførelse i samme omfang som den oprindelige leve-
     randør. For videreførelsen af kontrakten gælder de bestemmelser vedrørende
     garantistillelse, der er fastsat 1 artikel 11.
 ---pagebreak---                                      - 148 -
                             BILÆGGELSE AF TVISTER
                                   ARTIKEL 48
                             Bilæggelse af tvister
48.1 Den kontraherende myndighed og leverandøren skal bestræbe sig på i minde-
     lighed at bilægge alle tvister vedrørende kontrakten, som måtte opstå mel-
     lem dem eller mellem projektlederen og leverandøren.
48.2 De særlige betingelser skal angive:
     a) proceduren for mindelig bilæggelse af tvister;
     b) de tidsfrister, inden for hvilke proceduren for mindelig bilæggelse kan
        påberåbes efter det tidspunkt, hvor tvisten er meddelt modparten, og den
        maksimale tidsfrist, inden for hvilken denne bilæggelse skal finde sted,
        som ikke kan overskride 120 dage fra indledningen af den aftalte proce-
        dure ;
     c) tidsfristerne for den skriftlige besvarelse af en begæring om mindelig
        bilæggelse eller af andre begæringer, der er tilladt i løbet af denne
        procedure, og konsekvenserne af at disse tidsfrister ikke overholdes.
48.3 Parterne kan blive enige om at bilægge tvisten ved mægling med en tredje-
     mand som mægler inden for en bestemt tidsfrist, hvis proceduren for minde-
     lig bilæggelse ikke har givet noget resultat.
48.4 Den aftalte procedure for mindelig bilæggelse eller mægling skal under alle
     omstændigheder omfatte en procedure, hvorved klagepunkter og svar meddeles
     modparten.
48.5 Hvis der ikke opnås mindelig bilæggelse eller mægling inden for den fast-
     satte maksimale tidsfrist, skal tvisten bilægges:
     a) i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontraherende
        myndigheds stat, når der er tale om en national kontrakt, og
     b) når der er tale om internationale kontrakter
        ved voldgift i henhold til de procedureregler, der er vedtaget i
        EØF Rådet.
 ---pagebreak---                           Bilag IV
            - 149 -
 ALMINDELIGE BETINGELSER
     FOR KONTRAKTER OM
      TJENESTEYDELSER
  DER FINANSIERES AF DEN
EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
           I OLT
 ---pagebreak---                                        - 150 -
                                      INDHOLD
INDLEDENDE BESTEMMELSER
                                                                          Side
Artikel 1     Definitioner                                                 152
Artikel 2     Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog            154
Artikel 3     Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne             155
Artikel 4     Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser                    155
Artikel 5     Projektlederen og dennes repræsentant                        155
Artikel 6     Overdragelse                                                 156
Artikel 7     Underentrepriser                                             157
DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDES FORPLIGTELSER
Artikel 8     Fremlæggelse af oplysninger                                  158
Artikel 9     Bistand med henblik på opfyldelse af lokale formaliteter     158
RÅDGIVERENS FORPLIGTELSER
Artikel 10    Almindelige forpligtelser                                    159
Artikel 11    Adfærdskodeks                                                160
Artikel 12    Uafhængighed                                                 161
Artikel 13    Specifikationer og planer                                    161
Artikel 14    Skadesløsholdelse                                            162
Artikel 15    Helbredsbestemmelser samt sygesikring og andre forsikringer  163
Artikel 16    Ophavsret til rapporter og dokumenter                        164
TJENESTEYDELSERNES ART
Artikel 17    Tjenesteydelsernes omfang                                    164
Artikel 18    Ansættelse af personale                                      166
Artikel 19    Personale og materiel                                        167
Artikel 20    Praktikanter    "                                            168
KONTRAKTENS UDFØRELSE
Artikel 21    Påbegyndelsesordrer                                          168
Artikel 22    Fristen    for udførelsen                                    169
Artikel 23    Forlængelse af fristen for udførelse                         169
Artikel 24    Forsinkelser i udførelsen                                    170
Artikel 25    Midlertidig standsning                                       170
Artikel 26    Ændringer                                                    171
Artikel 27    Arbejdstid                                                   173
Artikel 28    Ret til ferie                                                173
Artikel 29    Information                                                  174
Artikel 30    Journaler                                                    174
Artikel 31    Indsendelse af rapporter                                     174
Artikel 32    Godkendelse af rapporter og dokumenter                       175
 ---pagebreak---                                    - 151 -
BETALINGER
Artikel 33    Almindelige bestemmelser                             175
Artikel 34    Forskud                                              176
Artikel 35    Betalingsprocedure                                   177
Artikel 36    Rejser og transport                                  178
Artikel 37    Prisrevision                                         179
Artikel 38    Forsinket betaling                                   180
Artikel 39    Betaling til tredjemand                              180
MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
Artikel 40    Misligholdelse af kontrakten                         180
Artikel 41    Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten 181
Artikel 42    Rådgiverens ophævelse af kontrakten                  183
Artikel 43    Force majeure                                        183
Artikel 44    Dødsfald                                             184
BILÆGGELSE AF TVISTER
Artikel 45    Bilæggelse af tvister                                185
 ---pagebreak---                                  - 152 -
                              INDLEDENDE BESTEMMELSER
                                     ARTIKEL 1
                                   Definitioner
 1.1  Følgende definitioner gælder for nærværende almindelige betingelser og fer
      kontrakten:
 EØF: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.
OLT: Associeringen af de Oversøiske*Lande og Territorier med EØF.
 Kontrakt: den underskrevne aftale, som parterne har indgået om tjenesteydelser-
           nes udførelse, herunder alle tillæg og bilag hertil og alle dokumen-
           ter, som indgår heri.
Rådgiver: den part, med hvilken den kontraherende myndighed indgår kontrakten.
Kontraherende myndighed: den stat eller den offentligretlige eller privatretlige
           juridiske person, der indgår kontrakten, eller på hvis vegne den ind-
           gås, med rådgiveren.
Den kontraherende myndigheds stat: Det OLT, på hvis område kontrakten skal
           udføres.
Projektleder: den statslige tjenestegren, offentligretlige juridiske person
           eller fysiske eller juridiske person, der er udpeget af den kontrahe-
           rende myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i den kontrahe-
           rende myndigheds stat, og som har ansvaret for ledelsen af og/eller
           opsynet med udførelsen af kontrakten, eller til hvem den kontraherende
           myndighed kan uddelegere rettigheder og/eller beføjelser i henhold til
           kontrakten.
 Projektlederens repræsentant: enhver fysisk eller juridisk person, der af pro-
           jektlederen er udpeget som sådan i henhold til kontrakten, og som er
           bemyndiget til at repræsentere projektlederen i hans funktioner og til
           at udøve de beføjelser, der er overdraget ham. Når projektlederens
           funktioner og beføjelser er uddelegeret til hans repræsentant, omfat-
           ter henvisninger til projektlederen således hans repræsentant.
Tjenesteydelser: hverv, som rådgiveren skal udføre i henhold til kontrakten,
           såsom undersøgelse, projektering, faglig bistand og oplæring.
 ---pagebreak---                                   - 153 -
Kommissorium: erklæring afgivet af den kontraherende myndighed, hvori er fast-
           lagt dennes krav til tjenesteydelserne og/eller formål hermed, herun-
          der i givet fald de metoder og midler, som rådgiveren skal anvende,
          og/eller de resultater, han skal opnå.
Dag: kalenderdag
Tidsfrister: de tidsrum i kontrakten, der løber fra den dag, der følger  efter
          den handling eller begivenhed, der udgør starttidspunktet for  disse
          tidsrum. Hvis tidsfristens sidste dag falder på en arbejdsfri  dag,
          udløber tidsfristen ved afslutningen af den første arbejdsdag  heref-
          ter.
Kontraktpris: det beløb, der er opgivet i kontrakten, og som udgør det første
          overslag over den pris, der skal betales for tjenesteydelsernes udfø-
          relse, eller andre beløb, som det ved kontraktens afslutning konstate-
          res, at rådgiveren har til gode i henhold til kontrakten.
Projekt: det projekt i forbindelse med hvilket tjenestydelserne skal præsteres i
          henhold til kontrakten.
Prisfortegnelse: den komplette prisfortegnelse, inkl. den samlede prisoversigt,
          som rådgiveren indgiver sammen med sit tilbud, eventuelt ændret, og
          som indgår i en kontrakt lydende på priser pr. enhed.
Den samlede prisoversigt: den detaljerede liste over satser og priser, der viser
          sammensætningen af priser i en kontrakt lydende på en samlet sum, men
          som ikke er en del. af kontrakten.
Tegninger: tegninger fremlagt af den kontraherende myndighed og/eller projekt-
          lederen, og/eller tegninger fremlagt af rådgiveren og godkendt af
          projektlederen med henblik på udførelsen af tjenesteydelserne.
Tekster: håndskrevne, maskinskrevne eller trykte meddelelser, herunder telexer,
          telegrammer og telefaxmeddelelser.
Administrativ ordre: skriftlige instrukser eller ordrer fra projektlederen til
          rådgiveren om tjenesteydelsernes udførelse
Meddelelser: anvisninger, underretninger, ordrer og instrukser, der udstedes i
          henhold til kontrakten.
National valuta: den valuta, der anvendes i den kontraherende myndigheds stat.
Fremmed valuta: enhver gyldig valuta, som ikke er den nationale valuta, og som
          er angivet i kontrakten
 ---pagebreak---                                    - 154 -
Skadeserstatning: et beløb, som ikke forinden er angivet i kontrakten, og som
           tilkendes af en domstol eller voldgiftsret eller som parterne enes om
           som godtgørelse til en skadelidt part for modpartens misligholdelse af
           kontrakten
Bod: det beløb, der er angivet i kontrakten som erstatning fra rådgiveren til
           den kontraherende myndighed, hvis han ikke afslutter kontrakten eller
           en del af disse inden for de tidsrum, der er fastsat i kontrakten,
           eller som erstatning fra den ene part til den anden for anden specifik
           misligholdelse, som anført i kontrakten.
Særlige betingelser: de særlige betingelser, som den kontraherende myndighed
           fastsætter som en del af udbuddet, og som er anført i kontrakten, om
           nødvendigt i ændret form. De omfatter:
           a) ændringer til de almindelige betingelser;
           b) særlige kontraktbestemmelser;
           c) tekniske specifikationer; og
           d) andre spørgsmål vedrørende den enkelte kontrakt.
1.2  Overskrifter og titler i nærværende almindelige betingelser skal ikke be-
     tragtes som en del heraf og tages ikke betragtning ved kontraktens fortolk-
     ning.
1.3  Når konteksten tillader det, skal ord i ental anses for også at omfatte
     flertal og omvendt, og ord i hankøn skal anses for også at omfatte hunkøn
     og omvendt.
1.4  Ord, der angiver personer eller parter, skal omfatte selskaber og virksom-
     heder samt organisationer med retsevne.
                                     ARTIKEL 2
                 Den for kontrakten gældende lovgivning samt sprog
2.1  Den for kontrakten gældende lovgivning skal være den lovgivning, der gælder
     i den kontraherende myndigheds stat, medmindre andet er anført i de særlige
     betingelser.
2.2  I alle forhold, som ikke er omfattet af disse almindelige betingelser,
     finder den for kontrakten gældende lovgivning anvendelse.
 ---pagebreak---                                - 155 -
2.3 Kontrakten og alle meddelelser mellem rådgiveren, den kontraherende myndig-
    hed og projektlederen eller disses repræsentanter skal være affattet på det
    sprog, der er anført i de særlige betingelser. Alle rapporter, henstillin-
    ger og sagsakter, som rådgiveren udarbejder i henhold til kontrakten, skal
    også affattes på det sprog, der er anført i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 3
               Indbyrdes klassificering af kontraktdokumenterne
3.1 Medmindre andet er fastsat i kontrakten, klassificeres kontraktdokumenterne
    som anført i de særlige betingelser.
                                   ARTIKEL 4
                   Bekendtgørelser og skriftlige meddelelser
4.1 Medmindre andet er anført i de særlige betingelser, skal meddelelser mellem
    den kontraherende myndighed og/eller projektlederen på den ene side og råd-
    giveren på den anden side sendes med post, telegraf, telex eller telefax
    eller afleveres personligt på de adresser, som er opgivet af de pågældende
    med henblik herpå.
4.2 Hvis afsenderen ønsker bevis for modtagelsen, anføres dette i meddelelsen,
    og når der er sat en frist for modtagelsen af meddelelsen skal han kræve et
    sådant bevis. Under alle omstændigheder skal afsenderen træffe alle nødven-
    dige foranstaltninger til at sikre, at hans meddelelse modtages.
4.3 Når kontrakten indeholder bestemmelser om, at der skal gives underretning,
    samtykke, godkendelse, attest eller træffes afgørelse, skal dette, med-
    mindre andet er anført, ske skriftligt, og ordene "underrette", "godkende",
    "attestere" eller "afgøre" skal forstås i overensstemmelse hermed. Sam-
    tykke, godkendelse, attest eller afgørelse må ikke tilbageholdes eller
    forsinkes unødigt.
                                   ARTIKEL 5
                     Projektlederen og dennes repræsentant
5.1 Projektlederen udfører de opgaver, der er fastsat i kontrakten. Undtagen i
    de tilfælde, hvor det udtrykkeligt er anført i kontrakten, har projektlede-
    ren ikke beføjelse til at fritage rådgiveren fra nogen af dennes forplig-
    telser i henhold til kontrakten.
 ---pagebreak---                                 - 156 -
5.2 Projektlederen kan undertiden uddelegere sine pligter og beføjelser til sin
    repræsentant, idet han dog bevarer det endelige ansvar, og kan når som
    helst tilbagekalde denne uddelegering eller udskifte repræsentanten. Udde-
    legering, tilbagekaldelse eller udskiftning sker skriftligt og får først
    virkning, når en kopi heraf er afleveret til rådgiveren.
5.3 Meddelelser fra projektlederens repræsentant til rådgiveren, som er i over-
    ensstemmelse med betingelserne for en sådan uddelegering, har samme virk-
    ning, som om de kom fra projektlederen, idet dog
    a) det forhold, at projektlederens repræsentant ikke afviser en m . o r t
       eller en del af tjenesteydelserne, ikke forhindrer projektlederen i at
       afvise en sådan rapport eller sådanne tjenesteydelser og give de nødven-
       dige instrukser om berigtigelse heraf;
    b) projektlederen frit skal kunne afkræfte eller ændre indholdet af en
       sådan meddelelse.
5.4 Instrukser og/eller ordrer fra projektlederen skal gives i form af admini-
    strative ordrer. Sådanne ordrer skal i givet fald dateres, nummereres og
    indføres i et register, og kopier heraf skal i givet fald afleveres person-
    ligt til rådgiverens repræsentant.
                                   ARTIKEL 6
                                 Overdragelse
6.1 En overdragelse er kun gyldig i form af en skriftlig overenskomst, hvorved
    rådgiveren overdrager sin kontrakt eller en del heraf til tredjemand.
6.2 Rådgiveren må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den kontrahe-
    rende myndighed overdrage kontrakten eller en del heraf, eller fordele
    eller interesser i henhold hertil, undtagen i følgende tilfælde:
    a) ved overdragelse til rådgiverens bank af en fordring på forfaldne beløb
      eller beløb, der senere forfalder i henhold til kontrakten, eller
    b) ved overdragelse til rådgiverens forsikringsselskab af rådgiverens re-
       gresret over for andre ansvarlige personer, når forsikringsselskabet har
       dækket rådgiverens tab eller forpligtelse.
6.3 Med henblik på artikel 6.2 fritager den kontraherende myndigheds godkendel-
    se af overdragelsen ikke rådgiveren for hans forpligtelser for den del af
    kontrakten, der allerede er udført, eller den del, der ikke er overdraget.
 ---pagebreak---                                   - 157 -
 6.4  Hvis rådgiveren har overdraget sin kontrakt uden tilladelse, kan den
      kontraherende myndighed uden forudgående varsel bringe de sanktioner for
      misligholdelse af kontrakten, der er fastsat i artikel 40 og 41, i anven-
      delse.
 6.5  Personer, som kontrakten overdrages til, skal opfylde kriterierne for
      tildeling af kontrakten.
                                     ARTIKEL 7
                                 Underentrepriser
 7.1  En underentreprise er kun gyldig i form af en skriftlig overenskomst, hvor-
      ved rådgiveren overlader udførelsen af en del af sin kontrakt til tredje-
      mand.
 7.2  Rådgiveren må ikke indgå underentrepriser med eller ansætte en anden
      uafhængig rådgiver til at udføre en del af tjenesteydelserne uden forud-
      gående skriftlig tilladelse fra den kontraherende myndighed. Det meddeles
      den kontraherende myndighed, hvilke tjenesteydelser det drejer sig om, og
     hvilken uafhængig rådgiver. Den kontraherende myndighed meddeler under
     hensyntagen til bestemmelserne i artikel 4.3 senest 30 dage efter modtagel-
      sen af meddelelsen rådgiveren sin afgørelse, som begrundes, hvis tilladelse
     nægtes.
7.3  Ved udvælgelsen af underentreprenører og/eller andre uafhængige rådgivere
     gives der fortrinsret til fysiske personer, selskaber eller virksomheder
     fra den kontraherende myndigheds stat, der kan udføre de nødvendige tjene-
     steydelser på tilsvarende vilkår.
7.4  Underentreprenører og/eller uafhængige rådgivere skal opfylde kriterierne
     for tildeling af kontrakten.
7.5  Den kontraherende myndighed må ikke have noget kontraktligt forhold til
     underentreprenørerne og/eller de uafhængige rådgivere.
7.6  Rådgiveren er ansvarlig for sine underentreprenørers og/eller andre uafhæn-
     gige rådgiveres samt disses repræsentanters eller ansattes handlinger, und-
     ladelser og forsømmelser, som om det var rådgiverens, hans repræsentanters
     eller ansattes handlinger, undladelser eller forsømmelser. Den kontrahe-
     rende myndigheds godkendelse af underentrepriser i forbindelse med en del
     af kontrakten eller af rådgiverens ansættelse af andre uafhængige rådgivere
     eller underentreprenører til at udføre en del af tjenesteydelserne fritager
     ikke rådgiveren for nogen af hans forpligtelser i henhold til kontrakten.
 ---pagebreak---                                  - 158 -
7.7 Hvis den kontraherende myndighed eller projektlederen finder, at en sådan
    underentreprenør eller uafhængig rådgiver ikke er kompetent til at udføre
    de overdragne pligter, kan den kontraherende myndighed eller projektlederen
    anmode rådgiveren om straks enten at skaffe en uafhængig rådgiver eller
    underentreprenør med kvalifikationer og erfaring, som den kontraherende
    myndighed kan acceptere som afløser, eller selv at genoptage udførelsen af
    tjenesteydelserne.
7.8 Hvis rådgiveren indgår en underentreprise eller ansætter en anden uafhængig
    rådgiver uden forudgående godkendelse, kan den kontraherende myndighed uden
    varsel bringe de sanktioner for misligholdelse af kontrakten, der er fast-
    sat i artikel 40 og 41, i anvendelse.
                  DEN KONTRAHERENDE MYNDIGHEDS FORPLIGTELSER
                                   ARTIKEL 8
                          Fremlæggelse af oplysninger
8.1 Den kontraherende myndighed skal så hurtigt som muligt forsyne rådgiveren
    med alle de oplysninger, og/eller alt det dokumentationsmateriale, den har
    til sin rådighed, og som kan være relevant for kontraktens udførelse.
    Sådanne dokumenter skal returneres til den kontraherende myndighed, når
    tjenesteydelserne er udført.
8.2 Den kontraherende myndighed skal så vidt muligt yde rådgiveren den bistand
    til at skaffe oplysninger, der er relevante for kontrakten, som denne med
    rimelighed kan forlange med henblik på at udføre kontrakten.
                                   ARTIKEL 9
           Bistand med henblik på opfyldelse af lokale formaliteter
9.1 Rådgiveren kan anmode den kontraherende myndighed om at hjælpe sig med at
    fremskaffe kopier af sådanne love, forskrifter og oplysninger om lokale
    sædvaner, ordninger og vedtægter i det land, hvor tjenesteydelserne skal
    udføres, som kan have betydning for rådgiverens overholdelse af de
    kontraktlige forpligtelser, der påhviler ham. Den kontraherende myndighed
    kan yde rådgiveren den ønskede bistand for dennes regning.
9.2 Medmindre andet følger af love og forskrifter om beskæftigelse af fremmede
    i det land, hvor tjenesteydelserne skal udføres, træffer den kontraherende
    myndighed de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette rådgive-
    rens fremskaffelse af de fornødne visa og tilladelser, herunder arbejds- og
    opholdstilladelser, for det personale, hvis medvirken rådgiveren og den
    kontraherende myndighed finder nødvendig, samt opholdstilladelser for dis-
    ses familiemedlemmer.
 ---pagebreak---                                   - 159 -
9.3  Den kontraherende myndighed skal udstede sådanne instrukser til sine
     embedsmænd, fuldmægtige og repræsentanter, som er nødvendige eller hen-
     sigtsmæssige med henblik på hurtig og effektiv udførelse af tjenesteydel-
     serne .
                            RÅDGIVERENS FORPLIGTELSER
                                    ARTIKEL 10
                            Almindelige forpligtelser
10.1 Rådgiveren skal overholde alle gældende love og forskrifter i den kontra-
     herende myndigheds stat og skal sørge for, at hans personale, de personer,
     som disse forsørger, og hans lokalt ansatte også overholder disse love og
     forskrifter. Rådgiveren holder den kontraherende myndighed skadesløs for
     krav og sagsanlæg som følge af de nævnte personers overtrædelse af sådanne
     love og forskrifter.
10.2 Rådgiveren gennemfører tjenesteydelserne omhyggeligt, effektivt og hurtigt
     under iagttagelse af god faglig skik og i overensstemmelse med nærværende
     almindelige betingelser, kommissoriet og projektlederens instrukser.
10.3 Rådgiveren skal følge projektlederens administrative ordrer. Hvis rådgive-
     ren mener, at kravene i en administrativ ordre går ud over projektlederens
     beføjelser eller kontraktens rækkevidde, giver han projektlederen begrundet
     meddelelse herom inden en forældelsesfrist på 30 dage efter modtagelsen.
     Udførelsen af den administrative ordre suspenderes ikke på grund af denne
     meddelelse.
10.4 Hvis rådgiveren eller en af hans underentreprenører, uafhængige rådgivere,
     repræsentanter eller ansatte tilbyder at give eller går med til at tilbyde
     eller give nogen form for bestikkelse, gave, erkendtlighed eller provision
     som tilskyndelse til eller belønning for at udføre eller undlade at udføre
     en hvilken som helst handling i forbindelse med kontrakten eller en anden
     kontrakt med den kontraherende myndighed eller for at vise velvilje eller
     uvilje over for nogen i forbindelse med kontrakten eller en anden kontrakt
     med den kontraherende myndighed, kan den kontraherende myndighed bringe
     kontrakten til ophør, idet bestemmelserne i artikel 40 og 41 finder anven-
     delse, men uden at rådgiverens erhvervede rettigheder i henhold til kon-
     trakten berøres heraf.
 ---pagebreak---                                    - 160 -
10.5 Rådgiveren skal behandle alle dokumenter og oplysninger, som han modtager i
     forbindelse med kontrakten, som private og fortrolige og må ikke, medmindre
     det måtte være nødvendigt af hensyn til kontraktens udførelse, offentlig-
     gøre eller røbe enkeltheder i kontrakten uden forudgående skriftligt sam-
     tykke fra den kontraherende myndighed eller projektlederen efter samråd med
     den kontraherende myndighed. Opstår der uenighed om, hvorvidt det er nød-
     vendigt af hensyn til kontraktens udførelse at offentliggøre eller give
     oplysning om sådanne enkeltheder, er den kontraherende myndigheds afgørelse
     endelig.
10.6 Hvis rådgiveren er et joint venture eller konsortium bestående af to eller
     flere personer, hæfter alle disse personer solidarisk for overholdelsen af
     kontraktens bestemmelser i henhold til lovgivningen i den kontraherende
     myndigheds stat, og de skal efter anmodning fra den kontraherende myndighed
     udpege én af disse personer til leder med beføjelse til at forpligte det
     pågældende joint venture eller konsortium. Sammensætningen af og stiftel-
     sesoverenskomsten for dette joint venture eller konsortium må ikke ændres
     uden den kontraherende myndigheds forudgående skriftlige godkendelse.
                                    ARTIKEL 11
                                  Adfærdskodeks
11.1 Rådgiveren skal til enhver tid handle loyalt og upartisk og som en pålide-
     lig rådgiver for den kontraherende myndighed i overensstemmelse med ad-
     færdskodeksen for hans fag og under udøvelse af behørigt skøn. Han skal
     navnlig afholde sig fra offentligt at udtale sig om projektet eller tjene-
     steydelserne uden forudgående tilladelse fra den kontraherende myndighed og
     fra at deltage i virksomhed, der i henhold til kontrakten er i modstrid med
     hans forpligtelser over for den kontraherende myndighed. Han kan ikke for-
     pligte den kontraherende myndighed på nogen måde uden dennes forudgående
     skriftlige samtykke og skal i givet fald gøre dette klart over for tredje-
     mand.
11.2 Under kontraktens løbetid skal rådgiveren og hans ansatte respektere den
     politiske, kulturelle og religiøse praksis i den kontraherende myndigheds
     stat.
11.3 Rådgiverens vederlag i henhold til kontrakten skal udgøre hans eneste ve-
     derlag i forbindelse hermed, og hverken han eller hans personale må modtage
     provision, rabat, godtgørelse, indirekte betaling eller andre ydelser i
     forbindelse med kontrakten eller udførelsen af pligterne i henhold hertil.
11.4 Rådgiveren må ikke hverken direkte eller indirekte modtage patentafgifter,
     bonus eller provision af en patenteret eller beskyttet vare eller frem-
     gangsmåde, der anvendes i forbindelse med kontrakten, medmindre den kontra-
     herende myndighed har givet ham skriftlig tilladelse hertil.
 ---pagebreak---                                  - 161 -
11.5 Rådgiveren og hans medarbejdere er undergivet tavshedspligt under hele
     kontraktens løbetid samt efter dens afslutning. I denne forbindelse må
     hverken rådgiveren eller hans ansatte, medmindre der foreligger forudgående
     skriftligt samtykke fra den kontraherende myndighed, på noget tidspunkt
     videregive fortrolige oplysninger, som de har fået eller som de har opda-
     get, eller offentliggøre oplysninger om de henstillinger, der er afgivet
     under udførelsen af eller som følge af tjenesteydelserne. Endvidere må de
     ikke på en sådan måde, at det kan være til skade for den kontraherende
     myndighed, gøre brug af de oplysninger, som gives dem, og af resultaterne
     af undersøgelser, afprøvninger og forskning, som er gennemført med henblik
     på udførelsen af kontrakten.
                                   ARTIKEL 12
                                  Uafhængighed
12.1 Rådgiveren skal afstå fra forbindelser, der vil kunne bringe hans eller
     hans personales uafhængighed i fare. Hvis rådgiveren ikke bevarer denne
     uafhængighed, kan den kontraherende myndighed, uden at den derved fortaber
     sin ret til at kræve erstatning for den skade, den eventuelt har lidt i
     denne forbindelse, uden varsel ophæve kontrakten.
12.2 Efter kontraktens indgåelse og efter dens afslutning skal rådgiveren be-
     grænse sin rolle i forbindelse med projektet til præstation af tjeneste-
     ydelser. Medmindre den kontraherende myndighed har givet skriftlig til-
     ladelse hertil, er rådgiveren og andre entreprenører, rådgivere eller leve-
     randører, som han er tilknyttet eller har forbindelse med, afskåret fra at
     levere varer eller andre tjenesteydelser til projektet under nogen form,
     herunder afgivelse af tilbud på dele af projektet.
                                   ARTIKEL 13
                            Specifikationer og planer
13.1 Rådgiveren skal udarbejde alle specifikationer og planer efter accepterede
     og almindeligt anerkendte systemer, som kan godkendes af den kontraherende
     myndighed, og under hensyntagen til de nyeste konstruktionskriterier.
13.2 Rådgiveren skal sørge for, at specifikationer og planer samt al dokumenta-
     tion vedrørende tilvejebringelse af varer og tjenesteydelser til projektet
     udarbejdes på et upartisk grundlag for at tiltrække den bredest mulige
     kreds af tilbudsgivere.
 ---pagebreak---                                      - 162 -
                                   ARTIKEL 14
                                Skadesløsholdelse
14.1 Rådgiveren skal for egen regning sikre, beskytte og forsvare den kontrahe-
     rende myndighed samt dennes repræsentanter og ansatte mod alle handlinger,
     krav, tab eller skader, som skyldes rådgiverens handlinger eller forsømmel-
     ser under tjenesteydelsernes udførelse, herunder overtrædelse af lovbestem-
     melser eller krænkelse af tredjemands rettigheder for så vidt angår paten-
     ter, varemærker og andre former for intellektuel ejendomsret, som f.eks.
     ophavsret.
14.2 Rådgiveren skal for egen regning sikre, beskytte og forsvare den kontrahe-
     rende myndighed samt dennes repræsentanter og ansatte mod alle handlinger,
     krav, tab eller skader, som skyldes rådgiverens manglende opfyldelse af
     forpligtelserne i artikel 10, idet dog
     a) rådgiveren skal have meddelelse om sådanne handlinger, krav, tab eller
        skader senest 30 dage efter, at den kontraherende myndighed er blevet
        bekendt med dem;
     b) der fastsættes et loft over rådgiverens ansvar i henhold til artikel 14
        svarende til det beløb, der er anført i de særlige betingelser, men at
        dette loft ikke gælder for handlinger, krav, tab eller skader, der skyl-
        des forsætlig embedsmisbrug fra rådgiverens side;
     c) rådgiverens ansvar i henhold til artikel 14 begrænses til handlinger,
        krav, tab eller skader, der er direkte forårsaget af denne manglende
        opfyldelse af forpligtelserne i henhold til kontrakten, og ikke omfatter
        ansvar, der skyldes uforudselige tilfældige hændelser i forbindelse med
        denne forsømmelighed, eller som indirekte følger heraf.
14.3 Rådgiveren skal for egen regning efter anmodning fra den kontraherende
     myndighed afhjælpe alle mangler i tjenesteydelsernes udførelse, hvis han
     ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til kontrakten.
14.4 Uanset eventuelle bestemmelser om andet i artikel 14 har rådgiveren ikke
     noget som helst ansvar for handlinger, krav, tab eller skader, der skyldes,
     a) at den kontraherende myndighed undlader at følge en henstilling eller
        tilsidesætter en handling, afgørelse eller henstilling fra rådgiveren
        eller kræver, at rådgiveren skal gennemføre en afgørelse eller henstil-
        ling, som han ikke er enig i eller tager formelt forbehold overfor;
        eller
     b) at den kontraherende myndigheds repræsentanter, ansatte eller uafhængige
        entreprenører ikke udfører rådgiverens instrukser korrekt.
 ---pagebreak---                                      - 163 -
 14.5 Rådgiveren er fortsat ansvarlig for enhver manglende opfyldelse af sine
       forpligtelser i henhold til kontrakten i en vis periode efter at tjeneste-
       ydelserne er udført, som fastsat i den for kontrakten gældende lovgivning.
                                       ARTIKEL 15
             Helbredsbestemmelser samt sygesikring og andre forsikringer
15.1 Den kontraherende myndigheds ansættelse af rådgiveren er betinget af, at
      den kontraherende myndighed får forelagt tilfredsstillende dokumentation
       for, at rådgiveren og/eller hans personale er ved godt helbred og ikke
       lider af skavanker, der kan påvirke udførelsen af tjenesteydelserne. Den
      kontraherende myndighed kan kræve, at rådgiveren og/eller de af hans an-
      satte, der skal udføre tjenesteydelserne, gennemgår en lægeundersøgelse hos
      en kvalificeret praktiserende læge, inden de forlader deres sædvanlige
      opholdssted, og skal hurtigst muligt forelægge den kontraherende myndighed
      lægens rapport.
15.2 I kontraktens løbetid sørger rådgiveren for sygesikring for sig selv og
      andre personer, han har ansat i henhold til kontrakten. Medmindre andet er
      anført i kontrakten, skal den kontraherende myndighed ikke dække rådgive-
      rens lægeudgifter.
15.3 Den kontraherende myndighed påtager sig intet ansvar for eventuelle livs-,
      syge-, ulykkes- og rejseforsikringer samt andre forsikringer, som rådgive-
      rens personale eller de underentreprenører eller andre uafhængige rådgi-
     vere, der er knyttet til rådgiveren, måtte have behov for eller ønske i
      forbindelse med tjenesteydelserne, og ej heller for disse personers fami-
      liemedlemmer.
1b. 4 Senest   20 dap.e efter at have modtaget meddel ol sen om kontraktens godkendel-
      se skal  rådgiveren tegne en fuld forsikring på et beløb, der højst svarer
     til det   i de særlige betingelser fastsatte loft, som forbliver i kraft, og
     som fra   kontraktens påbegyndelse og under hele dens løbetid dækker
     a) rådgiverens ansvar i tilfælde af sygdom eller arbejdsulykke, der rammer
         hans ansatte, herunder omkostningerne ved hjemsendelse af helbredsmæs-
         sige årsager;
     b) tab eller beskadigelse af den kontraherende myndigheds materiel, der
         anvendes til kontraktens udførelse;
     c) civilretligt ansvar i tilfælde af ulykker, der rammer tredjemand eller
         den kontraherende myndighed og dennes ansatte som følge af kontraktens
         udførelse;
     d) død som følge af ulykkestilfælde eller varig invaliditet som følge af
         legemsbeskadigelse i kontraktperioden; og
 ---pagebreak---                                   - 164 -
     e) enhver anden forsikring, som ifølge de særlige betingelser kræves i
        henhold til lovgivningen i den kontraherende myndigheds stat.
15.5 Rådgiveren kan ligeledes i de særlige betingelser forpligtes til at tegne
     forsikring mod tab eller beskadigelse af personlige effekter, der tilhører
     hans udsendte medarbejdere og deres familier, og som befinder sig i den
     kontraherende myndigheds stat.
15.6 Rådgiveren skal, hver gang den kontraherende myndighed eller projektlederen
     kræver dette af ham, straks fremlægge dokumentation for forsikringspolicen
     og for, at forsikringspræmierne er rettidigt betalt.
                                    ARTIKEL 16
                      Ophavsret til rapporter og dokumenter
16.1 Alle rapporter og relevante data, såsom kort, diagrammer, tegninger, speci-
     fikationer, planer, statistikker beregninger og underbyggende akter eller
     materiale, som rådgiveren har erhvervet, samlet eller udarbejdet under
     udførelse af kontrakten, er fortrolige, og den kontraherende myndighed
     har den fulde ejendomsret hertil. Rådgiveren afleverer alle dokumenter og
     data til den kontraherende myndighed, når kontrakten er afsluttet. Rådgive-
     ren kan beholde kopier af sådanne dokumenter og data, men må ikke anvende
     dem til formål, der ikke har forbindelse med hans kontrakt, uden forudgå-
     ende skriftlig tilladelse fra den kontraherende myndighed.
16.2 Rådgiveren må ikke offentliggøre artikler vedrørende tjenesteydelserne
     eller henvise til dem, når han udfører tjenesteydelser for andre, eller
     videregive oplysninger, som han har fået fra den kontraherende myndighed,
     uden dennes skriftlige samtykke.
                              TJENESTEYDELSERNES ART
                                    ARTIKEL 17
                            Tjenesteydelsernes omfang
17.1 Rådgiveren udfører de tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten, i
     henhold til kommissoriet.
17.2 Kontrakten kan bestå af en eller flere af følgende opgaver:
     - undersøgelse med henblik på identifikation og definition af projektet;
     - økonomisk analyse eller markedsundersøgelse;
     - forundersøgelse og/eller feasibility-undersøgelse;
 ---pagebreak---                                     - 165 -
       - undersøgelse med henblik på projektudførelse (rammebeskrivelse eller
         detaljeret beskrivelse samt i givet fald den endelige plan for projekt-
         udførelsen, udarbejdelse af udbudsmateriale);
       - tilsynet med den overordnede ledelse af projektet;
       - den daglige ledelse af projektudførelsen;
       - ansættelse af personale
       - andre former for faglig bistand.
 17.3 De særlige betingelser skal indeholder kommissoriet, som bl.a. skal omfat-
      te:
      a) genstanden for og omfanget af kontrakten;
      b) den grad af nøjagtighed, som skal opnås, samt de forskellige etaper
          eller dele af tjenesteydelserne; og
      c) art og indhold af rapporter, opgørelser, planer, beregninger, opmålin-
          ger, specifikationer, økonomiske overslag og andre dokumenter, som råd-
          giveren skal udarbejde ved afslutningen af de enkelte faser eller dele
          af undersøgelsen og ved afslutningen af denne.
17.4 Når kontrakten vedrører faglig bistand til den kontraherende myndighed
      og/eller projektlederen, skal rådgiveren stille sin ekspertise til rådighed
      for den kontraherende myndighed og/eller projektlederen vedrørende alle de
      tekniske aspekter af projektet, der måtte opstå under udførelsen. Rådgive-
      ren har derimod ingen selvstændig besluttende myndighed.
17.5 Når kontrakten vedrører den daglige ledelse af projektudførelsen, skal
      rådgiveren i overensstemmelse med lovgivningen i den kontraherende myndig-
     heds stat under projektlederens myndighed udføre alle de ledelsesopgaver,
     der er knyttet til tilsynet med et projekts udførelse.
17.6 Hvis rådgiveren i henhold til de særlige betingelser skal udarbejde udbuds-
     materiale, skal materialet indeholde alle de dokumenter, der kræves for at
     høre egnede entreprenører, fabrikanter og leverandører og for at udarbejde
     tilbud med henblik på de bygge- og anlægsarbejder eller de leverancer eller
     tjenesteydelser, som udbuddet omfatter. Den kontraherende myndighed giver
     rådgiveren alle de nødvendige oplysninger med henblik på udarbejdelsen af
     den administrative del af udbudsmaterialet.
17.7 Når kontrakten vedrører den overordnede ledelse af et projekt, overlades
     styringen af projektets udførelsesfase til rådgiveren.
 ---pagebreak---                                   - 166 -
17.8 Uanset artikel 12.2 kan den rådgiver, der er ansvarlig for projektets un-
     dersøgelses- og/eller udformningsfaser få overdraget andre tjenesteydelser
     vedrørende den daglige og overordnede ledelse af projektet, herunder ydelse
     af faglig bistand.
                                    ARTIKEL 18
                             Ansættelse af personale
18.1 Når kontrakten vedrører ansættelse af personale til udførelse af et pro-
     jekt, skal rådgiveren tilvejebringe sådant personale inden for specifikke
     områder, der har forbindelse med udførelsen af projektet, enten i form af
     faglig bistand, med en rådgivende funktion eller ledelsesfunktioner eller
     begge dele. Dette personale skal være direkte undergivet projektlederen.
18.2 Tjenesteydelserne udføres af det personale, der er angivet i kontrakten, i
     de tidsrum, der er fastsat heri. Rådgiveren kan med forudgående godkendelse
     fra den kontraherende myndighed foretage mindre tilpasninger af disse tids-
     rum, hvis det er nødvendigt for at sikre en effektiv gennemførelse af tje-
     nesteydelserne, under forudsætning af at sådanne tilpasninger ikke med-
     fører, at betalinger i henhold til kontrakten overstiger kor.traktpiisen.
18.3 Rådgiveren har ansvaret for, at det personale, som han stiller til den
     kontraherende myndigheds rådighed, er i besiddelse af de nødvendige kvali-
     fikationer.
18.4 Rådgiveren må ikke foretage ændringer i personalets sammensætning uden
     forudgående godkendelse fra den kontraherende myndighed. Rådgiveren skal
     imidlertid skaffe en afløser med mindst tilsvarende kvalifikationer og
     erfaring, som den kontraherende myndighed kan acceptere, hvis
     a) en medarbejder pga. sygdom eller ulykke ikke kan fortsætte sit arbejde;
     b) en person, der er angivet i kontrakten, af den kontraherende myndighed
        findes inkompetent eller uegnet til at udføre sine opgaver • henhold til
        kontrakten;
     c) det af andre grunde, som rådgiveren ikke er herre over, blivu.' nødven-
        digt at udskifte en medarbejder
18.5 Vederlag til afløsere må ikke overstige det vederlag, som den erstattede
     person skulle have haft.
18.6 Undtagen i tilfælde af afløsning som følge af dødsfald, eller hvis den kon-
     traherende myndighed anmoder om udskiftning, som ikke er omfattet af kon-
     trakten, skal rådgiveren dække alle supplerende omkostninger i forbindelse
     med udskiftning af personale. Dette gælder også udgifterne til
 ---pagebreak---                                  - 167 -
     hjemrejse for den udskiftede medarbejder og dennes familie og om nødvendigt
     udgifterne til at beholde den medarbejder, der skal udskiftes, på arbejds-
     pladsen samtidig med afløseren.
                                   ARTIKEL 19
                              Personale og materiel
19.1 Det personale, som rådgiveren anvender til udførelsen af kontrakten, skal
     godkendes af den kontraherende myndighed. De særlige betingelser skal an-
     give minimumsniveauet for uddannelse, kvalifikationer og erfaring, som
     rådgiverens personale skal være i besiddelse af, og i givet fald den kræve-
     de specialisering.
19.2 Referencer og/eller curriculum vitae for hver enkelt af rådgiverens med-
     arbejdere, der skal ansættes i henhold til kontrakten, skal fremsendes til
     den kontraherende myndighed til godkendelse enten sammen med rådgiverens
     tilbud, når der er tale om en udbudsprocedure, eller i andre tilfælde før
     kontraktens indgåelse.
19.3 Den kontraherende myndighed giver meddelelse om sin godkendelse eller sin
     afvisning inden for en frist på 30 dage, som alt efter omstændighederne
     løber fra enten udpegelsen af rådgiveren eller fremsendelsen af materiale i
     henhold til artikel 19.2.
19.4 Det af den kontraherende myndighed godkendte personale skal begynde arbej-
     det på den dato eller inden for det tidsrum, der er fastsat i de særlige
     betingelser, eller subisdiært på den dato eller inden for de tidsrum, som
     den kontraherende myndighed meddeler rådgiveren.
19.5 Medmindre andet er bestemt i de særlige betingelser, tager rådgiverens
     ansatte ophold i nærheden af deres arbejdssted. Såfremt en del af tjeneste-
     ydelserne skal udføres uden for den kontraherende myndigheds stat, skal
     rådgiveren holde projektlederen underrettet om navn og stilling på de med-
     arbejdere, der beskæftiger sig med denne del af tjenesteydelserne, samt om
     det anvendte materiel.
19.6 Rådgiveren skal:
     a) inden 15 dage efter tildelingen af kontrakten sende projektlederen den
        påtænkte tidsplan for medarbejdernes påbegyndelse af arbejdet, en speci-
        fikation af deres arbejdsopgaver og en fortegnelse over det materiel,
        han agter at anvende til tjenesteydelserne;
     b) i rimelig god tid give projektlederen meddelelse om datoen for hver
        enkelt medarbejders ankomst og afrejse;
     c) med henblik på godkendelse sende projektlederen anmodninger i god tid om
        ændringer i personalet, i den oprindelige tidsplan eller i materiellet.
 ---pagebreak---                                   - 168 -
19.7 Rådgiveren træffer alle fornødne foranstaltninger med henblik på fortløben-
     de at tilvejebringe det materiel, der er nødvendigt, for at hans medarbej-
     dere kan udføre deres specificerede arbejdsopgaver under forhold, der bi-
     drager til den størst mulige effektivitet.
                                    ARTIKEL 20
                                   Praktikanter
20.1 Rådgiveren skal under kontraktens løbetid oplære de praktikanter, som den
     kontraherende myndighed i henhold til kontrakten har anvist en praktikplads
     hos ham.
20.2 Det forhold, at disse praktikanter oplæres af rådgiveren, giver dem ikke
     status som hans ansatte. De skal imidlertid rette sig efter rådgiverens
     instrukser og bestemmelserne i artikel 11, som om de var rådgiverens
     ansatte. Rådgiveren kan efter begrundet skriftlig anmodning få udskiftet en
      praktikant, hvis arbejde eller adfærd er utilfredsstillende.
20.3 Medmindre andet er fastsat i kontrakten, dækkes praktikanternes aflønning,
     deres rejse- og opholdsudgifter samt alle andre udgifter, de giver anled-
     ning til, af den kontraherende myndighed.
20.4 Rådgiveren aflægger hvert kvartal rapport til den kontraherende myndighed
     om praktikanttjenesten. Umiddelbart før tjenesteydelsernes afslutning udar-
     bejder rådgiveren en rapport om de resultater, der er opnået ved oplæringen
     af praktikanterne, idet- han giver en bedømmelse af de kvalifikationer, de
     har erhvervet, med henblik på deres fremtidige beskæftigelse. Disse rappor-
     ters form og den procedure, der skal anvendes ved fremlæggelsen af dem,
     fastsættes i de særlige betingelser.
                               KONTRAKTENS UDFØRELSE
                                    ARTIKEL 21
                                Påbegynde1sesordrer
21.1 Den kontraherende myndighed fastsætter datoen for påbegyndelse af kontrak-
     tens udførelse og underretter rådgiveren herom enten i meddelelsen om, at
     kontrakten er blevet tildelt ham, eller i en administrativ ordre fra pro-
     jektlederen.
21.2 Datoen for påbegyndelse af kontraktens udførelse må ikke være mere end
     180 dage efter meddelelsen om tildeling af kontrakten, medmindre parterne
     indgår anden aftale.
 ---pagebreak---                                  - 169 -
21.3 Når der skal udføres tjenesteydelser uden for den kontraherende myndigheds
     stat, skal kontrakten for så vidt angår sådanne tjenesteydelser løbe fra
     den dato, på hvilken de rent faktisk påbegyndes, og som ikke må ligge forud
     for den dato, som den kontraherende myndighed har fastsat.
                                   ARTIKEL 22
                              Fristen for udførelse
22.1 Fristen for udførelse løber fra den dato, der fastsættes i overensstemmelse
     med artikel 21.1 og er den i kontrakten fastsatte, dog med forbehold af de
     forlængelser af fristen, der kan indrømmes i medfør af artikel 23.
22.2 Hvis der er fastsat særskilte frister for udførelsen af særskilte opgaver,
     lægges disse frister ikke sammen i de tilfælde, hvor en enkelt rådgiver får
     tildelt mere end en opgave.
22.3 Hvis der for så vidt angår tekniske samarbejdsprojekter af flere års varig-
     hed er fastsat flere kontraktperioder i de særlige betingelser, fastsættes
     tidsfristen for udførelsen under hensyntagen til bestemmelserne i arti-
     kel 31, og parterne er kun bundet af den første periode. Medmindre en af
     parterne ønsker at afslutte kontrakten ved en kontraktperiodes udløb, for-
     nys kontrakten ved hjælp af successive tillægskontrakter ved afslutningen
     af hver periode, hvori det anføres, hvilke foranstaltninger rådgiveren skal
     træffe. Vederlaget for den nye periode fastsættes i overensstemmelse med de
     i kontrakten nedfældede principper.
22.4 Hvis en af parterne ikke agter at forny kontrakten i en yderligere kon-
     traktperiode, skal dette meddeles den anden part senest 90 dage inden den
     igangværende kontraktperiodes udløb.
                                   ARTIKEL 23
                      Forlængelse af fristen for udførelse
23.1 Rådgiveren kan anmode om en forlængelse af tidsfristen for udførelse, hvis
     han er eller vil blive forsinket med kontraktens udførelse af følgende
     årsager:
     a) yderligere eller supplerende tjenesteydelser efter ordre fra projekt-
         lederen,
     b) adminstrative ordrer, som berører gennemførelsesdatoen, bortset fra
        sådanne der måtte skyldes forsømmelse fra rådgiverens side,
     c) den kontraherende myndigheds manglende opfyldelse af sine forpligtelser
         i henhold til kontrakten.
 ---pagebreak---                                    - 170 -
     d) midlertidig afbrydelse af tjenesteydelserne, som ikke skyldes forsøm-
         melse fra rådgiverens side,
     e) force majeure,
     f) andre årsager til forsinkelse, som anført i nærværende almindelige be-
        tingelser, og som ikke skyldes forsømmelse fra rådgiverens side.
23.2 Rådgiveren skal senest 15 dage efter, at han er blevet klar over, at der
     kan indtræde en forsinkelse, meddele projektlederen, at han agter at anmode
     om en sådan forlængelse af tidsfristen for udførelse, som han anser sig
     berettiget til, og skal senest 60 dage derefter, medmindre rådgiveren og
     projektlederen indgår anden aftale, forelægge projektlederen en fuldstændig
     og detaljeret redegørelse for denne anmodning, således at den kan blive
     undersøgt i tide.
23.3 Projektlederen skal, efter at have hørt den kontraherende myndighed og
     rådgiveren, skriftligt indrømme denne en sådan forlængelse af tidsfristen
     for udførelsen, som skønnes berettiget, enten med virkning for fremtiden
     eller med tilbagevirkende kraft, eller skal meddele rådgiveren, at han ikke
     kan gøre krav på nogen forlængelse.
                                    ARTIKEL 24
                            Forsinkelser i udførelsen
24.1 Hvis rådgiveren ikke udfører tjenesteydelserne inden for de frister, der er
     fastsat i kontrakten, har den kontraherende myndighed uden formelt varsel
     og med forbehold af andre retsmidler i henhold til kontrakten krav på er-
     læggelse af bod for hver dag eller del af en dag, som går mellem udløbet af
     den for udførelsen fastsatte frist eller den forlængede frist for udførelse
     i henhold til artikel 23, og den dato, på hvilken arbejdet faktisk afslut-
     tes, efter den sats og op til det maksimumsbeløb, der er fastsat i de sær-
     lige betingelser.
24.2 Har den kontraherende myndighed opnået ret til det maksimale beløb i hen-
     hold til artikel 24.1, kan den efter at have underrettet rådgiveren:
     a) ophæve kontrakten;
     b) afslutte tjenesteydelserne for rådgiverens regning.
                                    ARTIKEL 25
                             Midlertidig standsning
25.1 Rådgiveren skal efter ordre fra projektlederen afbryde udførelsen af tjene-
     steydelserne eller en hvilken som helst del heraf så længe og på en sådan
     måde, som projektlederen måtte finde nødvendig.
 ---pagebreak---                                   - 171 -
25.2 Efter samråd med den kontraherende myndighed og rådgiveren skal projektle-
     deren fastsætte, hvor stor en forlængelse af tidsfristen det efter projekt-
     ledernes vurdering er ret og rimeligt at give rådgiveren i henhold til
     ovennævnte ordre.                                 <
25.3 Varer den midlertidige standsning i mere end 180 dage, og er den ikke for-
     årsaget af forsømmelse fra rådgiverens side, kan denne ved meddelelse til
     projektlederen anmode om tilladelse til at genoptage udførelsen af tjene-
     steydelserne inden 30 dage eller til at ophæve kontrakten.
                                   ARTIKEL 26
                                    Ændringer
26.1 Projektlederen kan uden at ændre genstanden for eller omfanget af kon-
     trakten beordre sådanne ændringer i en hvilken som helst del af tjeneste-
     ydelsen, som er nødvendig for at afslutte tjenesteydelsen. Sådanne ændrin-
     ger kan omfatte tilføjelser, udeladelser, erstatninger, ændringer i kvali-
     tet eller kvantitet samt ændringer i den angivne rækkefølge, metode eller
     tidsplan for tjenesteydelsens udførelse. Ingen ændring må gøre kontrakten
     ugyldig, men eventuelle finansielle følger af alle sådanne ændringer skal
     vurderes i overensstemmelse med artikel 26.5 og 26.7.
26.2 Ændringer kan kun foretages på grundlag af en administrativ ordre, dog
     således at:
     a) projektlederen, hvis han af en eller anden grund finder det nødvendigt
        at afgive en ordre mundtligt, snarest muligt derefter skal bekræfte
        ordren med en administrativ ordre;
     b) det, hvis rådgiveren skriftligt bekræfter en mundtlig ordre, der er
        afgivet i henhold til artikel 26.2, litra a), og projektlederen ikke
        straks afviser bekræftelsen skriftligt, antages, at der er afgivet en
        administrativ ordre om ændringen.
26.3 Inden der afgives en administrativ ordre om ændringer, skal projektlederen
     underrette rådgiveren om ændringernes art og form, jf. dog artikel 26.2.
     Rådgiveren skal snarest muligt efter modtagelsen af en sådah meddelelse
     forelægge projektlederen et forslag indeholdende
     a) en beskrivelse af den tjenesteydelse, der skal udføres, eller foran-
        staltninger der skal træffes, og et program over udførelsen;
     b) sådanne ændringer af arbejdsplanen, som måtte være nødvendige, eller til
        eventuelle ændringer af rådgiverens kontraktlige forpligtelser;
     c) justering af kontraktprisen i henhold til reglerne i artikel 26.
 ---pagebreak---                                    - 172 -
26.4 Efter at have modtaget rådgiverens tilbud som nævnt i artikel 26.3 skal
     projektlederen efter samråd med den kontraherende myndighed og rådgiveren
     snarest muligt træffe afgørelse om, hvorvidt ændringen skal foretages.
     Beslutter projektlederen at lade ændringen foretage, skal han udstede en
     administrativ ordre, hvori det anføres, at ændringen skal udføres til de
     priser og på de betingelser, der er nævnt i rådgiverens tilbud, som om-
     handlet i artikel 26.3, eller som ændret af projektlederen i overensstem-
     melse med artikel 26.5.
26.5 Prisen for alle ændringer, som projektlederen beordrer i henhold til arti-
     kel 26.4 og 26.2, fastlægges af projektlederen i henhold til følgende prin-
     cipper:
     a) hvis arbejdet er af tilsvarende art og udføres på tilsvarende vilkår som
         arbejde, for hvilket der er opgivet priser i prisfortegnelsen, vurderes
         det efter de heri opgivne satser og priser;
     b) hvis arbejdet ikke er af tilsvarende art eller ikke udføres på tilsva-
         rende vilkår, skal kontraktens satser og priser, i det omfang det er
         rimeligt, lægges til grund for vurderingen, og hvis dette ikke er mu-
         ligt, foretager projektlederen en rimelig vurdering;
     c) hvis ændringen er af en sådan art og et sådant omfang i forhold til hele
         kontrakten eller en del heraf, at projektlederen skønner, at satser
         eller priser i kontrakten for et stykke arbejde på grund af denne æn-
         dring bliver urimelige, fastsætter projektlederen den sats eller pris,
         som han efter omstændighederne finder rimelig og passende;
     d) er en ændring påkrævet på grund af forsømmelse eller misligholdelse af
         kontrakten fra rådgiverens side, skal rådgiveren afholde de supplerende
         udgifter, som ændringen evt. måtte medføre.
26.6 Rådgiveren skal, når han modtager den administrative ordre om ændringen,
     udføre denne og være bundet af nærværende almindelig betingelser, som om
     ændringen havde været omfattet af kontrakten. Tjenesteydelsen må ikke for-
     sinkes, så længe forlængelsen af tidsfristen ikke er blevet godkendt eller
     der er foretaget en justering af kontraktprisen. Pålægges det rådgiveren at
      foretage en ændring, inden den deraf foranledigede justering af kontrakt-
     prisen er blevet fastsat, skal han gøre optegnelser over udgifterne dertil
      og den til ændringens gennemførelse medgåede tid. Projektlederen er beret-
      tiget til at kontrollere disse optegnelser på et hvilket som helst rimeligt
      tidspunkt.
 ---pagebreak---                                    - 173 -
26.7 Hvis det ved den foreløbige overtagelse viser sig, at der som følge af en
     administrativ ordre eller andre omstændigheder, som ikke skyldes forsøm-
     melse fra rådgiverens side, er sket en forøgelse eller reduktion af den
     samlede værdi af de tjenesteydelser, der skal udføres i henhold til kon-
     trakten på over 15% af kontraktprisen, skal projektlederen efter samråd med
     den kontraherende myndighed og rådgiveren træffe afgørelse om forhøjelse
     eller nedsættelse af kontraktprisen som følge af anvendelsen af arti-
     kel 26.5. Det således fastsatte beløb skal baseres på det beløb, hvormed
     forøgelsen eller reduktionen af tjenesteydelsens værdi overstiger 15%.
     Projektlederen meddeler beløbet til den kontraherende myndighed og rådgi-
     veren, og kontraktprisen justeres som følge heraf.
                                    ARTIKEL 27
                                    Arbejdstid
     Rådgiverens arbejdstid i den kontraherende myndigheds stat fastsættes på
     grundlag af love, regulativer og sædvane i den kontraherende myndigheds
     stat samt under hensyn til tjenstlige krav.
                                   ARTIKEL 28
                                  Ret til ferie
28.1 Hvis kontrakten indeholder bestemmelser om årlig ferie, har rådgiveren
     under udførelsen af kontrakten ret til årlig ferie på de betingelser, der
     er fastsat i artikel 28.
28.2 Retten til årlig ferie optjenes som fastsat i kontrakten. Denne ferie kan
     holdes efter hver fulde periode på seks måneder og en hvilken som helst del
     af en efterfølgende måned, hvor rådgiveren præsterer tjenesteydelserne.
     Årlig ferie skal holdes under kontraktens udførelse på et af projektlederen
     godkendt tidspunkt.
28.3 Ret til årlig ferie må ikke omsættes til penge, medmindre projektlederen
     mener, at der på grund af tjenstlige krav ikke kan tages ferie under kon-
     traktens udførelse.
28.4 Rådgiveren har ikke ret til sygeorlov eller lejlighedsvis ferie, idet pro-
     jektlederen dog efter eget skøn, enten af medmenneskelige hensyn eller af
     andre grunde kan tillade rådgiveren at tage ferie uden løn under kontrak-
     tens udførelse.
 ---pagebreak---                                       - 174 -
                                   ARTIKEL 29
                                   Information
     Rådgiveren skal give projektlederen de oplysninger vedrørende tjenesteydel-
     serne og projektet, som denne til enhver tid måtte forlange. I denne for-
     bindelse udarbejder rådgiveren regelmæssige rapporter, hvis indhold og
     hyppighed fastsættes i de særlige betingelser. Vanskeligheder i forbindelse
     med projektets gennemførelse eller tekniske fejl og mangler i kommissoriet
     skal behandles i specialrapporter.
                                   ARTIKEL 30
                                    Journaler
30.1 Rådgiveren skal føre nøjagtige og systematiske journaler og regnskaber over
     tjenesteydelserne i den form og med de enkeltheder, som det er skik og brug
     inden for faget, og i det omfang, det er nødvendigt for nøjagtigt at kunne
     konstatere, at de i artikel 35 omhandlede omkostninger og udgifter i for-
     bindelse med tjenesteydelserne er korrekte.
30.2 Rådgiveren skal give projektlederen tilladelse til på et hvilket som helst
     rimeligt tidspunkt at gennemgå journalerne og regnskaberne vedrørende tje-
     nesteydelserne og tage kopier heraf samt give projektlederen eller perso-
     ner, der er bemyndiget af denne, tilladelse til på et hvilket som helst
     rimeligt tidspunkt at reviderejournalerne og regnskaberne både under og
     efter udførelsen af tjenesteydelserne.
                                   ARTIKEL 31
                            Indsendelse af rapporter
31.1 Umiddelbart før tjenesteydelsernes afslutning udarbejder rådgiveren en
     fortrolig rapport af generel karakter og, hvor dette er relevant, en finan-
     siel analyse af projektet og en kritisk gennemgang af større problemer, som
     måtte være opstået under projektets udførelse.
31.2 Den i artikel 31.1 nævnte rapport skal sendes til projektlederen i det
     antal eksemplarer, der er angivet i de særlige betingelser, senest 60 dage
     efter at rådgiveren har præsteret tjenesteydelserne. Rapporten binder ikke
     den kontraherende myndighed.
31.3 Såfremt kontrakten gennemføres i etaper, udarbejder rådgiveren en rapport
     ved afslutningen af hver enkelt etape, medmindre andet er bestemt i de
     særlige betingelsejr.
 ---pagebreak---                                      - 175 -
31.4 De personer, bortset fra projektlederen, som skal have tilsendt eksemplarer
     af de i artikel 29 og 31 nævnte rapporter og dokumenter, og de tidsfrister,
     inden for hvilke rådgiveren skal fremsende dem, anføres i de særlige betin-
     gelser. Ved fastsættelsen af sådanne tidsfrister skal der tages hensyn til
     de i de særlige betingelser fastsatte frister for den kontraherende myndig-
     heds gennemgang og godkendelse eller afvisning af rapporter og dokumenter.
                                    ARTIKEL 32
                      Godkendelse af rapporter og dokumenter
32.1 Ved sin godkendelse af rapporter og dokumenter, som er udarbejdet og frem-
     sendt af rådgiveren, attesterer den kontraherende myndighed, at de er i
     overensstemmelse med kontraktens bestemmelser.
32.2 Den kontraherende myndighed underretter inden for de i de særlige beting-
     elser fastsatte tidsfrister rådgiveren om sin afgørelse vedrørende de rap-
     porter eller dokumenter, den har fået tilsendt; hvis den afviser rapporter-
     ne eller dokumenterne eller anmoder om ændringer, skal dette begrundes.
32.3 Såfremt en rapport eller et dokument er blevet godkendt af den kontrahe-
     rende myndighed på betingelse af, at rådgiveren foretager visse ændringer,
     fastsætter den kontraherende myndighed en frist til udførelsen af de øn-
     skede ændringer.
32.4 Såfremt kontrakten gennemføres i etaper, kan en ny etape ikke påbegyndes,
     for den kontraherende myndighed har godkendt den forudgående etape, medmin-
     dre etaperne kan gennemføres sideløbende.
                                    BETALINGER
                                    ARTIKEL 33
                             Almindelige bestemmelser
33.1 Betaling sker i den valuta, der er anført i kontrakten.
33.2 De administrative og tekniske betingelser, der i henhold til reglerne i
     artikel 34-39 gælder for udbetaling af forskud, acontobeløb eller endelig
     afregning, fastsættes i de særlige betingelser.
 ---pagebreak---                                   - 176 -
                                   ARTIKEL 34
                                     Forskud
34.1 Hvis de særlige betingelser giver mulighed herfor, kan der udbetales for-
     skud til rådgiveren efter anmodning fra denne med henblik på arbejde i
     forbindelse med udførelsen af tjenesteydelserne som et samlet forskud, der
     sætter ham i stand til at afholde udgifter i forbindelse med påbegyndelsen
     af kontrakten.
34.2 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, må forskuddenes stør-
     relse ikke overstige 20% af den oprindelige kontraktpris.
34.3 Der ydes ikke forskud, førend
     a) kontrakten er indgået;
     b) rådgiveren over for den kontraherende myndighed har stillet en særskilt
        selvskyldnerkaution for det fulde forskudsbeløb, stillet i form af en
        bankgaranti, en bankanvisning, en noteret check, en kaution stillet af
        et forsikrings- og/eller et kautionsforsikringsselskab, et uopsigeligt
        akkreditiv eller et kontant beløb. Hvis garantien stilles i form af en
        bankgaranti, en bankanvisning, en noteret check eller en kaution, skal
        den udstedes af en bank og/eller et kautionsforsikringsselskab eller et
        forsikringsselskab, som godkendes af den kontraherende myndighed i over-
        ensstemmelse med kriterierne for tildeling af kontrakter. Under alle
        omstændigheder skal garantien være gyldig og forblive i kraft mindst
        60 dage efter modtagelsen af den endelige rapport.
34.4 Rådgiveren må kun anvende forskuddet til transaktioner i forbindelse med
     udførelsen af tjenesteydelserne. Dersom rådgiveren misbruger en del af
     forskuddet, forfalder det til øjeblikkelig betaling, og han vil ikke få
     udbetalt yderligere forskud.
34.5 Dersom forskudsgarantien ikke længere er gyldig, og rådgiveren ikke stiller
     en gyldig garanti, kan den kontraherende myndighed enten fradrage et beløb
     svarende til forskuddet fra fremtidige betalinger, som rådgiveren har til
     gode ifølge kontrakten, eller, hvis den ikke mener, at der kan foretages et
     sådan* fradrag, ophæve kontrakten.
34.6 Dersom kontrakten ophæves, uanset af hvilken grund, kan den garanti, der
     står som sikkerhed for forskuddene, straks kræves indløst med henblik på
     tilbagebetaling af det restbeløb, som rådgiveren stadig skylder, og kau-
     tionisten må ikke forsinke betalingen eller rejse indvendinger heroverfor
     af nogen som helst årsag.
34.7 Den i artikel 34 omhandlede forskudsgaranti frigøres, efterhånden som for-
     skuddene tilbagebetales.
34.8 Yderligere betingelser og procedurer for ydelse og tilbagebetaling af for-
     skud er fastsat i de særlige betingelser.
 ---pagebreak---                                      - 177 -
                                   ARTIKEL 35
                               Betalingsprocedure
35.1 Rådgiveren har ret til acontobetalinger eller endelig afregning i overens-
     stemmelse med de fremgangsmåder, den forfaldsplan og de frister, der er
     fastsat i kontrakten, efterhånden som tjenesteydelserne udføres og godken-
     des .
35.2 Betalingen for dele af en måned baseres på en dagssats svarende til en
     tredivtedel af månedsprisen. Nedslag for ufuldstændig gennemførelse af
     tjenesteydelser foretages på grundlag af de priser, der er fastsat i kon-
     trakten for den del af tjenesteydelserne, der ikke er præsteret.
35.3 For den del af kontrakten, der er baseret på samlede, faste priser eller på
     priser pr. enhed, kan det fastsættes, at der kun skal være mulighed for
     acontobetalinger for tjenesteydelser, der er ydet, og, for så vidt angår
     den del af kontrakten, der er baseret på godtgørelse af omkostninger, ved
     fremlæggelse af de relevante bilag.
35.4 Acontobeløbet må ikke overstige 90% af værdien af de pågældende tjeneste-
     ydelser; de resterende 10% betales som et slutbeløb.
35.5 Acontobetalingernes hyppighed fastsættes i de særlige betingelser. Som
     hovedregel betales de enten hver måned eller efterhånden som bestemte eta-
     per eller dele af tjenesteydelserne er afsluttet.
35.6 Betalingsbetingelserne i forbindelse med andre tjenesteydelser, der udføres
     af rådgiveren, fastsættes i de særlige betingelser.
35.7 For hver betaling skal rådgiveren tilstille den kontraherende myndighed en
     skriftlig anmodning om betaling i fire eksemplarer samt detaljerede erklæ-
     ringer ledsaget af kvitteringer, fakturaer, bilag og andet relevant materi-
     ale vedrørende de beløb, der skal betales for hver måned eller periode.
35.8 Senest 30 dage efter modtagelsen af nævnte anmodning om acontobetaling skal
     den godkendes eller ændres således, at den efter projektlederens opfattelse
     afspejler det beløb, der skal betales rådgiveren i henhold til kontrakten.
     I tilfælde, hvor der er meningsforskelle mht. værdien af en post, er pro-
     jektlederens synspunkt afgørende. Efter at have fastsat det beløb,.der skal
     betales rådgiveren, udsteder projektlederen til den kontraherende myndighed
     og til rådgiveren en anvisning på acontobetaling for det beløb, der skal
     betales rådgiveren, og oplyser rådgiveren om, hvilken tjenesteydelse beta-
     lingen gælder for.
 ---pagebreak---                                     178 -
35.9  Projektlederen kan via en anvisning på acontobetaling foretage korrektio-
      ner eller ændringer i tidligere anvisninger, som han har udstedt, og har
      beføjelse til at ændre vurderingen i eller tilbageholde udstedelsen af
      anvisninger på acontobetaling, hvis tjenesteydelserne eller en del heraf
      ikke udføres til hans tilfredshed.
35.10 Betaling af restsummen er betinget af, at rådgiveren har udført alle sine
      pligter i forbindelse med gennemførelsen af alle etaper eller dele af tje-
      nesteydelserne, og af at den kontraherende myndighed har godkendt den
      sidste etape eller del af tjenesteydelserne. Den endelige betaling foreta-
      ges først, når rådgiveren har indgivet den endelige rapport og en endelig
      erklæring, der angives som sådan, og den kontraherende myndighed har god-
      kendt disse. Beløb, som den kontraherende myndighed måtte have betalt
      eller foranlediget betalt i henhold til artikel 35 ud over det beløb, som
      rådgiveren har krav på i henhold til kontrakten, skal denne tilbagebetale
      til den kontraherende myndighed inden 30 dage efter modtagelse af medde-
      lelse herom.
35.11 Hvis en af følgende begivenheder indtræffer og vedvarer, kan den kontrahe-
      rende myndighed ved skriftlig meddelelse til rådgiveren helt eller delvis
      suspendere betalingerne til rådgiveren i henhold til kontrakten:
      a) rådgiveren opfylder ikke sine kontraktlige forpligtelser;
      b) andre forhold, som rådgiveren er ansvarlig for i henhold til kontrak-
         ten, og som efter den kontraherende myndigheds mening vanskeliggør
         eller truer med at vanskeliggøre projektets eller kontraktens vellyk-
         kede gennemførelse.
                                   ARTIKEL 36
                               Rejser og transport
36.1  Medmindre andet er angivet i de særlige betingelser, dækkes rejseudgif-
      terne for rådgiverens udsendte medarbejdere og deres ægtefæller samt børn,
      over for hvem der består forsørgerpligt i henhold til lovgivningen i det
      land, hvor rådgiveren har sit hjemsted, af den kontraherende myndighed. De
      svarer til udgiften til den mest direkte rejserute, der kan benyttes mel-
      lem den faste bopæl og det sted, hvor kontrakten skal gennemføres.
36.2  Flyrejser skal foretages på økonomiklasse. Rejser ad søvejen, med jernbane
      eller ad flodvejen foretages på første klasse. Udgifter til forsendelse af
      de ansattes bagage mellem den faste bopæl og det sted, hvor kontrakten
      skal udføres, dækkes af den kontraherende myndighed inden for de vægtgræn-
      ser, der er fastsat i de særlige betingelser.
36.3  Betingelserne for den kontraherende myndigheds dækning af udgifter til
      transport af dokumentation, udstyr og materialer fastsættes i de særlige
      betingelser.
 ---pagebreak---                                 - 179 -
36.4 Under alle omstændigheder godtgøres udgifterne kun, hvis der fremlægges
     bilag.
                                   ARTIKEL 37
                                  Prisrevision
37.1 Medmindre andet er fastsat i de særlige betingelser, er kontraktens priser
     faste og kan ikke revideres, jf. dog artikel 37.4.
37.2 Såfremt priserne kan revideres i henhold til kontrakten, skal der ved en
     sådan revision tages hensyn til lokalt betingede eller udefra forårsagede
     svingninger i priserne på væsentlige elementer i tilbudet, såsom arbejds-
     kraft og andre tjenesteydelser. De nærmere bestemmelser for revisionen
     fastsættes i de særlige betingelser.
37.3 Priserne i rådgiverens tilbud anses for
     a) at være beregnet på grundlag af de betingelser, der var gældende 30
        dage før den sidste frist for indgivelse af tilbud, eller på kontrakt-
        datoen for så vidt angår underhåndsaftaler;
     b) at være beregnet under hensyntagen til den lovgivning og de relevante
        skatteregler, der er gældende på den referencedato, der er nævnt i
        litra a ) .
37.4 I tilfælde af ændringer i eller indførelse af nationale eller statslige
     love, anordninger, dekreter eller andre forskrifter, eller forordninger
     eller vedtægter vedtaget af lokale eller andre offentlige myndigheder
     efter den i artikel 37.3 nævnte dato, som medfører en ændring i kontrakt-
     forholdet mellem parterne i en kontrakt, skal den kontraherende myndighed
     og rådgiveren holde samråd om, hvorledes kontrakten bedst kan videreføres,
     og kan herefter beslutte:
     a) at ændre kontrakten;
     b) at den ene part betaler den anden part et beløb til udligning af den
        deraf følgende uligevægt;
     c) at ophæve kontrakten efter gensidig aftale.
37.5 I tilfælde af at der opstår forsinkelser i udførelsen af tjenesteydelsen,
     som rådgiveren er ansvarlig for, eller i tilfælde af forsinkelser ved
     udløbet af kontraktperioden, der om nødvendigt er ændret i overensstemmel-
     se med kontrakten, kan der ikke foretages yderligere prisrevisioner bort-
     set fra anvendelsen af et nyt prisindeks i de 30 dage, der går forud for
     tjenesteydelsernes afslutning, dersom dette er til den kontraherende myn-
     digheds fordel.
 ---pagebreak---                                      - 180 -
                                   ARTIKEL 38
                               Forsinket betaling
38.1 Den kontraherende myndighed skal betale rådgiveren de beløb, der er for-
     faldne i henhold til de anvisninger på acontobetaling og den anvisning på
     endelig afregning, der er udstedt af projektlederen, senest 90 dage fra
     den dato, myndigheden får forelagt sådanne anvisninger. Dersom den fast-
     satte betalingsfrist er blevet overskredet, er rådgiveren berettiget til
     morarenter beregnet i forhold til det antal dage, betalingen er forsinket,
     efter den rentesats, der er fastsat i de særlige betingelser, hvori den
     maksimale frist ligeledes er fastsat. Rådgiveren er berettiget til en
     sådan morarente uden formelt varsel, og uden at andre rettigheder eller
     retsmidler i henhold til kontrakten berøres. Med hensyn til slutopgørelsen
     betales morarenter dagligt efter den i de særlige betingelser anførte
     sats.
38.2 Enhver betalingsudeblivelse, der strækker sig over mere end 120 dage efter
     udløbet af den i artikel 38.1 fastsatte frist, giver rådgiveren ret til
     enten at undlade at udføre kontrakten eller at ophæve den.
                                   ARTIKEL 39
                            Betaling til tredjemand
39.1 Enhver anvisning på betaling til tredjemand må kun effektueres ved over-
     dragelse i henhold til artikel 6. En sådan overdragelse meddeles den kon-
     traherende myndighed.
39.2 Det påhviler udelukkende rådgiveren at give meddelelse om, til hvem over-
     dragelsen sker.
39.3 Med forbehold af den i artikel 38 fastsatte frist råder den kontraherende
     myndighed i tilfælde af et over for rådgiveren foretaget udlæg i dennes
     tilgodehavender i henhold til kontrakten over en frist på 30 dage til at
     genoptage betalingerne til rådgiveren fra den dag, hvor den kontraherende
     myndighed bliver gjort bekendt med, at betalingshindringen ikke længere
     består.
                   MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTEN OG OPHÆVELSE
                                   ARTIKEL 40
                         Misligholdelse af kontrakten
40.1 Parterne misligholder kontrakten, hvis de undlader at opfylde deres for-
     pligtelser i henhold hertil.
 ---pagebreak---                                  - 181 -
40.2 Når der er tale om misligholdelse, har den skadelidte følgende retsmidler
     a) skadeserstatning; og/eller
     b) ophævelse af kontrakten.
40.3 Skadeserstatningen kan
     a) være generel, eller
     b) antage form af bod.
40.4 Når den kontraherende myndighed har ret til skadeserstatning, kan den fra-
     trække denne fra de beløb, rådgiveren har til gode, eller fra garantien.
40.5 Med forbehold af loven i den kontraherende myndigheds stat er den
     kontraherende myndighed berettiget til erstatning for enhver skade, der
     kommer for dagens lys, efter at kontrakten er afsluttet.
                                   ARTIKEL 41
             Den kontraherende myndigheds ophævelse af kontrakten
41.1 Den kontraherende myndighed kan når som helst og med omgående virkning
     ophæve kontrakten, jf. dog artikel 41.2.
41.2 Medmindre andet er fastsat i de almindelige betingelser, kan den kontrahe-
     rende myndighed med syv dages varsel ophæve kontrakten i følgende til-
     fælde:
     a) hvis rådgiveren ikke i det væsentlige overholder kontraktens bestemmel-
        ser for udførelse af tjenesteydelserne;
     b) hvis rådgiveren fortsat undlader at overholde sine forpligtelser 14
        dage efter, at den kontraherende myndighed har givet ham meddelelse om
        midlertidig standsning af betalingerne i henhold til artikel 35.11;
     c) hvis rådgiveren ikke inden for en rimelig frist følger projektlederens
        meddelelse om, at han skal råde bod på enhver forsømmelse eller mang-
        lende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten, der
        alvorligt påvirker en korrekt og rettidig udførelse af tjenesteydel-
        serne;
     d) hvis rådgiveren nægter eller undlader at efterkomme administrative or-
        drer fra projektlederen.
     e) hvis rådgiveren overdrager kontrakten eller indgår underentrepriser
        uden tilladelse fra den kontraherende myndighed;
 ---pagebreak---                                  - 182 -
     f) hvis rådgiveren går konkurs eller bliver insolvent, eller der udstedes
        et midlertidigt konkursdekret mod ham, eller hvis han indgår akkord med
        sine kreditorer eller fører forretninger under en bobestyrer eller
        kurator til fordel for sine kreditorer, eller hvis han træder i
        likvidation;
     g) hvis der afsiges endelig dom for en lovovertrædelse, der vedrører råd-
        giverens forretningsførelse;
     h) hvis der opstår anden form for manglende retsevne, der er til hinder
        for udførelsen af kontrakten;
     i) hvis der sker organisatoriske ændringer, som medfører en ændring af
        rådgiverens retlige status, medmindre sådanne ændringer er anført i en
        tilføjelse til kontrakten;
     j) hvis rådgiveren ikke bevarer sin uafhængighed i overenstemmelse med
        artikel 12.1;
     k) hvis rådgiveren ikke stiller den krævede sikkerhed eller tegner den
        krævede forsikring eller hvis den person, der har stillet den tidligere
        sikkerhed eller tegnet den tidligere forsikring, ikke er i stand til at
        opfylde sine forpligtelser.
41.3 En eventuel ophævelse påvirker ikke den kontraherende myndigheds og råd-
     giverens øvrige rettigheder eller beføjelser i henhold til kontrakten. Den
     kontraherende myndighed kan herefter selv gennemføre tjenesteydelserne
     eller indgå en anden kontrakt med tredjemand for rådgiverens regning. Råd-
     giverens ansvar for forsinkelser i gennemførelsen ophører straks, når den
     kontraherende myndighed ophæver kontrakten, idet eventuelt ansvar i hen-
     hold til kontrakten, som han allerede har pådraget sig, dog fortsat påhvi-
     ler ham.
41.4 Når kontrakten er ophævet eller rådgiveren har fået meddelelse herom,
     tager han straks skridt til at afslutte tjenesteydelserne hurtigt og efter
     forskrifterne og til at holde udgifterne på et minimum.
41.5 Så snart det er muligt efter ophævelsen, skal projektlederen attestere
     tjenesteydelsernes værdi og alle beløb, som rådgiveren har til gode pr.
     ophæve 1sesdatoen.
41.6 Den kontraherende myndighed er ikke forpligtet til at foretage yderligere
     betalinger til rådgiveren, før tjenesteydelserne er afsluttet, hvorefter
     den kontraherende myndighed er berettiget til at kræve, at rådgiveren dæk-
     ker eventuelle ekstraudgifter til gennemførelse af tjenesteydelserne,
     eller skal betale rådgiveren eventuelle restbeløb, denne har til gode.
41.7 Ophæver den kontraherende myndighed kontrakten, har den krav på erstatning
     fra rådgiveren for alle de tab, den har lidt, op til det i kontrakten
     fastsatte maksimumsbeløb. Er der ikke fastsat noget maksimumsbeløb, har
     den kontraherende myndighed, uden at dette berører dens øvrige retsmidler
     i henhold til kontrakten, ret til erstatning for den del af kontrakt-
     summen.
 ---pagebreak---                                  - 183 -
     der vedrører den del af tjenesteydelserne, som på grund af rådgiverens
     manglende udførelse ikke er blevet udført tilfredsstillende.
41.8 Hvis ophævelsen ikke skyldes en handling eller en undladelse fra rådgive-
     rens side, har denne ret til at kræve erstatning for det tab, han har
     lidt, foruden de beløb, han har til gode for arbejde, der allerede er
     udført.
                                   ARTIKEL 42
                      Rådgiverens ophævelse af kontrakten
42.1 Rådgiveren kan med 14 dages varsel ophæve kontrakten, hvis den kontrahe-
     rende myndighed
     a) undlader at betale rådgiveren de beløb, denne har til gode ifølge
        anvisning fra projektlederen, efter udløbet af den i artikel 38.2 fast-
        satte frist, eller
     b) konsekvent undlader at opfylde sine kontraktlige forpligtelser efter
        gentagne påmindelser, eller
     c) suspenderer tjenesteydelserne eller dele heraf i mere end 180 dage af
        grunde, der ikke er anført i kontrakten, eller som ikke skyldes forsøm-
        melighed fra rådgiverens side.
42.2 Denne ophævelse påvirker hverken den kontraherende myndigheds eller råd-
     giverens øvrige rettigheder i henhold til kontrakten.
42.3 I tilfælde af ophævelse .skal den kontraherende myndighed betale rådgiveren
     for tab eller skade, han måtte have lidt. Denne ekstrabetaling må ikke
     overstige en grænse, der skal fastsættes i kontrakten.
                                   ARTIKEL 43
                                  Force majeure
43.1 Ingen af parterne anses for at have misligholdt sine forpligtelser i hen-
     hold til kontrakten, hvis opfyldelsen af disse forpligtelser forhindres
     ved force majeure, der opstår efter datoen for meddelelse om tildeling af
     kontrakten eller efter den dato, på hvilken kontrakten træder i kraft,
     idet den dato, der ligger tidligst, tages i betragtning.
43.2 Udtrykket "force majeure" anvendes her i betydningen uforudsigelige begi-
     venheder, strejker, lockputer eller anden form for uro på arbejdsmarkedet,
     samfundsfjendtlige handlinger, erklærede eller ikke erklærede krige, blo-
     kader, oprør, optøjer, epidemier, jordskred, jordskælv, uvejr, lynnedslag,
 ---pagebreak---                                - 184 -
     oversvømmelser, bortskylninger, indre uroligheder, eksplosioner og andre
     lignende uforusigelige hændelser, som ingen af parterne er herre over, og
     som de ikke kan undgå ved iagttagelse af almindelig forsigtighed.
43.3 Uanset bestemmelserne i artikel 24 og 41 kan rådgiveren ikke pålægges bod
     eller påtvinges ophævelse af kontrakten for misligholdelse, for så vidt
     forsinkelsen i hans gennemførelse eller anden manglende opfyldelse af for-
     pligtelserne i henhold til kontrakten skyldes force majeure. Tilsvarende
     kan den kontraherende myndighed ikke uanset bestemmelserne i artikel 38 og
     42 pålægges betaling af renter for forsinkede betalinger eller manglende
     udførelse eller pga. rådgiverens ophævelse af kontrakten for misligholdel-
     se, for så vidt den kontraherende myndigheds forsinkelse eller anden mang-
     lende opfyldelse af sine forpligtelser skyldes force majeure.
43.4 Hvis en af parterne mener, at der er indtruffet en force majeure-begiven-
     hed, som kan indvirke på opfyldelsen af hans forpligtelser, underretter
     han straks den anden part og projektlederen herom, idet han giver oplys-
     ninger om begivenhedens art, forventede varighed og sandsynlige virknin-
     ger. Medmindre projektlederen har angivet andet skriftligt, fortsætter
     rådgiveren med at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten, i
     det omfang det med rimelighed kan lade sig gøre, og søger alle rimelige
     alternative midler til opfyldelse af de forpligtelser, der ikke hindres af
     force majeure-begivenheden. Rådgiveren skal ikke bringe sådanne alterna-
     tive midler i anvendelse, medmindre han har fået anvisning herom fra pro-
     jektlederen.
43.5 Hvis rådgiveren skal afholde yderligere omkostninger som følge af projekt-
     lederens anvisning eller som følge af anvendelse af alternative midler i
     henhold til artikel 43.4, attesteres dette beløb af projektlederen.
43.6 Hvis force majeure-begivenheder er indtruffet og vedvarer i 180 dage, kan
     begge parter ophæve kontrakten med 30 dages varsel, uanset om rådgiveren
     som følge heraf har fået forlænget fristen for udførelse af kontrakten.
     Hvis force majeure-situationen stadig består ved udløbet af de 30 dage,
     ophæves kontrakten, og parterne er som følge heraf løst fra deres forplig-
     telser til at fuldføre kontrakten.
                                  ARTIKEL 44
                                   Dødsfald
44.1 Såfremt rådgiveren er en fysisk person, ophæves kontrakten automatisk,
     hvis han afgår ved døden. Den kontraherende myndighed skal dog gennemgå
     eventuelle forslag fra arvingerne eller de begunstigede, hvis de har givet
     meddelelse om, at de ønsker at videreføre kontrakten. Den kontraherende
     myndigheds beslutning meddeles de pågældende inden 30 dage efter modtagel-
     sen af et sådant forslag.
 ---pagebreak---                                   - 185 -
44.2 Såfremt rådgiveren består af flere fysiske personer og én eller flere af
     dem afgår ved døden, udarbejdes der en kontradiktorisk opgørelse over de
     allerede udførte tjenesteydelser, og den kontraherende myndighed træffer
     afgørelse om, hvorvidt kontrakten skal ophæves eller videreføres på grund-
     lag af de forpligtelser, som de øvrige rådgivere og arvingerne eller de
     begunstigede, alt efter tilfældet, har påtaget sig.
44.3 I de i artikel 44.1 og 44.2 omhandlede tilfælde skal de personer, der til-
     byder at videreføre kontrakten, give den kontraherende myndighed meddel-
     else herom senest 15 dage efter dødsfaldet.
44.4 Disse personer hæfter solidarisk, eller som anført i de særlige betingel-
     ser, for kontraktens korrekte gennemførelse i samme omfang som den afdøde
     rådgiver. For videreførelsen af kontrakten gælder de bestemmelser vedrø-
     rende garantistillelse, der er fastsat i nærværende almindelige bestemmel-
     ser.
                             BILÆGGELSE AF TVISTER
                                  ARTIKEL 45
                             Bilæggelse af tvister
45.1 Den kontraherende myndighed og rådgiveren skal bestræbe sig på at bilægge
     alle tvister vedrørende kontrakten, som måtte opstå mellem dem eller mel-
     lem projektlederen og rådgiveren, i mindelighed.
45.2 De særlige betingelser skal angive:
     a) proceduren for mindelig bilæggelse af tvister;
     b) de tidsfrister, inden for hvilke proceduren for mindelig bilæggelse kan
        påberåbes efter det tidspunkt, hvor tvisten er meddelt modparten, og
        den maksimale tidsfrist, inden for hvilken denne bilæggelse skal finde
        sted, som ikke kan overskride 120 dage fra indledningen af den aftalte
        procedure;
     c) tidsfristerne for den skriftlige besvarelse af en begæring om mindelig
        bilæggelse eller af andre begæringer, der er tilladt i løbet af denne
        procedure, og konsekvenserne af at disse tidsfrister ikke overholdes.
45.3 Parterne kan blive enige om at bilægge tvisten ved mægling med en tredje-
     mand som mægler inden for en bestemt tidsfrist, hvis proceduren for minde-
     lig bilæggelse ikke har givet noget resultat.
45.4 Den aftalte procedure for mindelig bilæggelse eller mægling skal under
     alle omstændigheder omfatte en procedure, hvorved klagepunkter og svar
     meddeles modparten.
 ---pagebreak---                                 - 186 -
45.5 Hvis der ikke opnås mindelig bilæggelse eller mægling inden for den fast
     satte maksimale tidsfrist, skal tvisten bilægges:
     a) i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den kontraherende
        myndigheds stat, når der er tale om en national kontrakt, og
     b) når der er tale om internationale kontrakter
        ved voldgift i henhold til de procedureregler, der er vedtaget i
        EØF Rådet.
 ---pagebreak---                           Bilag V
            - 187 -
   PROCEDUREREGLER FOR
   MEGLING OG VOLDGIFT
     I FORBINDELSE MED
      KONTRAKTER, DER
    FINANSIERES AF DEN
EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND
           I OLT
 ---pagebreak---                                       - 188 -
                                     INDHOLD
                             I - INDLEDENDE REGLER
                                                                    Side
Artikel  1 Anvendelsesområde                                         190
Artikel  2 Definitioner                                              190
Artikel  3 Meddelelse og beregning af tidsfrister                    191
Artikel  4 Udtømning af interne administrative procedurer            191
Artikel  5 Mægling                                                   192
                              II - VOLDGIFTSRETTEN
Artikel 6  Voldgiftsmændenes nationalitet                            193
Artikel 7  Antallet af voldgiftsmænd                                 193
Artikel 8  Udpegning af en enevoldgiftsmand                          194
Artikel 9  Udpegning af tre voldgiftsmænd                            194
Artikel 10 Den udpegende myndigheds udpegninger                      195
Artikel 11 Indsigelse mod voldgiftsmænds habilitet                   196
Artikel 12 Udskiftning af en voldgiftsmand                           197
                           III - VOLDGIFTSPROCEDUREN
Artikel 13 Almindelige bestemmelser                                  198
Artikel 14 Lovvalg og procedureregler                                198
Artikel 15 Processprog                                               199
Artikel 16 Værneting for voldgiftssagen                              199
Artikel 17 Repræsentation og bistand                                 200
Artikel 18 Indledning af voldgiftsproceduren                         200
Artikel 19 Klageskrift                                               201
Artikel 20 Svarskrift                                                201
Artikel 21 Ændringer i klageskrift eller svarskrift                  202
Artikel 22 Påstande vedrørende voldgiftsrettens kompetence           202
Artikel 23 Yderligere skriftlig dokumentation                        203
Artikel 24 Tidsfrister                                               203
Artikel 25 Bevisførelse                                              203
Artikel 26 Mundtlig forhandling                                      203
Artikel 27 Foreløbige beskyttelsesforanstaltninger                   204
Artikel 28 Skønsmænd                                                 205
Artikel 29 Udeblivelse                                               205
Artikel 30 Forhandlingens afslutning                                 206
Artikel 31 Afkald på retten til at påberåbe sig nærværende regler .  206
 ---pagebreak---                                    - 189 -
                            IV - VOLDGIFTSKENDELSEN
Artikel 32 Afgørelser                         ?                206
Artikel 33 Tidspunktet for voldgiftskendelsens afsigelse, dens
           rækkevidde, form og retsvirkning                    207
Artikel 34 Fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen                  207
Artikel 35 Forlig eller andre grunde til standsning af sagens
           behandling                                          208
Artikel 36 Fortolkning af voldgiftskendelsen                   208
Artikel 37 Berigtigelse af voldgiftskendelsen                  209
Artikel 38 Tillægskendelse                                     209
Artikel 39 Honorarer                                           209
Artikel 40 Sagsomkostninger                                    210
Artikel 41 Deponering af sagsomkostningsbeløbet                211
 ---pagebreak---                                      - 190 -
                             I -   INDLEDENDE REGLER
                                     ARTIKEL 1
                                Anvendelsesområde
 Tvister i forbindelse med en kontrakt, som finansieres af Den Europæiske Udvik-
 lingsfond (EUF), og som i henhold til bestemmelserne i de almindelige betin-
 gelser og i de særlige betingelser, der gælder for kontrakten, kan bilægges ved
 voldgift i overensstemmelse med nærværende procedureregler.
                                    ARTIKEL 2
                                  Definitioner
 I nærværende regler har følgende ord og udtryk den betydning, der her gives dem,
medmindre en anden betydning fremgår af konteksten:
OLT: De Oversøiske lande og Territorier, som ved Rådsafgørelsen er associeret
med det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF).
Rådsafgørelsen: Radsafgørelse om associeringen af Oversøiske Lande og Terri-
torier med EØF (.../.../EØF af         ).
Medlemsstat : en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.
Administrativt organ: det organ i OLT, der ved administrative metoder
skal bilægge de tvister, der opstår i henhold til eller i forbindelse med kon-
trakter, som den kontraherende myndighed deltager i.
Ret : voldgiftsretten.
Udpegende myndighed: den myndighed, som parterne i en voldgift er blevet enige
om; hvis en sådan aftale ikke foreligger, udpeges voldgiftsmanden af den myndig-
hed, som i henhold til nærværende regler har kompetence dertil.
Kontraherende myndighed: den stat eller den offentligretlige eller privatretlige
juridiske person, som indgår kontrakten, eller på hvis vegne den indgås.
Konventionen: den relevante konvention mellem AVS-staterne og Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab.
Ministerrådet : AVS/EØF-Ministerrådet i henhold til konventionen.
Kontrakten: en EUF-kontrakt om bygge- og anlægsarbejder, leverancer eller tjene-
steydelser.
Klager: den part, der indleder voldgiftsproceduren ved at sende den anden part
en voldgiftsbegæring og ved at rejse et krav.
 ---pagebreak---                                    - 191 -
 Indklagede: den part i voldgifter, mod hvem der rejses krav.
Part: når anvendt i forbindelse med en voldgift, klageren eller den indklagede i
voldgiften.
                                     ARTIKEL 3
                      Meddelelse og beregning af tidsfrister
3.1   Enhver meddelelse, som nærværende regler indeholder bestemmelser om, for-
      kyndes ved anbefalet brev eller ved personlig overbringelse, idet der i
      begge tilfælde skal anmodes om en dateret kvittering for modtagelsen. En ny
      meddelelse anses for at være blevet modtaget den dag, den blev afleveret på
      en af de ovenfor anførte måder.
3.2   Ved beregningen af tidsfrister i henhold til nærværende regler begynder en
      sådan frist at løbe dagen efter den dag, på hvilken meddelelsen, under-
      retning eller forslaget er blevet modtaget. Hvis den sidste dag i en sådan
      frist falder på en helligdag eller en fridag på det sted, som er angivet i
      nævnte meddelelse, underretning eller forslag, forlænges fristen til den
      først følgende arbejdsdag. Helligdage eller fridage, der indtræffer under
      fristens løbetid, skal dog tages i betragtning ved beregning af fristen.
                                       ARTIKEL 4
                    Udtømning af interne administrative procedurer
4.1   En tvist bør ikke henvises til voldgift i henhold til nærværende regler,
      medmindre alle de interne administrative procedurer, der er fastsat af
      OLT til bilæggelse af sådanne tvister, er udtømt eller anses for at
      være udtømt. De administrative rekursmuligheder anses for at være udtømt,
      såfremt det administrative organ ikke har truffet endelig afgørelse i sagen
      inden 120 dage efter det tidspunkt, på hvilket den oprindelige anmodning om
      bilæggelse blev modtaget af den.
4.2   I sager, hvor den begærende part ikke har adgang til administrative pro-
      cedurer, fordi der ikke findes sådanne procedurer i OLT, kan en
      tvist først henvises til voldgift i henhold til nærværende regler, efter at
      den begærende part har givet modparten meddelelse om sine klagepunkter, og
     modparten ikke har truffet relevante foranstaltninger til at afhjælpe årsa-
      gen til klagen inden 120 dage, efter at meddelelsen er blevet modtaget.
 ---pagebreak---                                      - 192 -
                                   ARTIKEL 5
                                    Mægling
5.1 På et hvilket som helst tidspunkt forud for en voldgiftsbegæring kan en
    person, der har ret til at begære voldgift, anmode om finansieringsagen-
    turets bona officia eller om, at tvisten bilægges ved mægling i overens-
    stemmelse med nærværende regler.
5.2 Hvis parterne i tvisten bliver enige herom, ledes mæglingen af en enemæg-
    ler, eller ledes den af et udvalg af tre mæglere.
5.3 For at kunne udpeges til mægler skal den pågældende være borger i et
    OLT eller i en medlemsstat
5.4 Når mæglingen ledes af en enemægler, skal parterne i tvisten være enige om,
    hvem det skal være. Når mæglingen ledes af et mæglingsudvalg, skal hver af
    parterne i tvisten udnævne et af medlemmerne af udvalget. Det tredje medlem
    af udvalget, der skal være formand, og som skal være af anden nationalitet
    end de involverede parter, vælges af de andre medlemmer af udvalget.
5.5 Den part, der begærer mægling, skal give modparten meddelelse om begærin-
    gen .
    Begæringen skal bestå af den begærende parts indlæg og skal ledsages af
    genparter af relevante dokumenter. Begæringen skal ligeledes indeholde navn
    og adresse på den person, der foreslås udnævnt eller er udnævnt til mægler.
5.6 Inden 60 dage efter, at modparten har modtaget meddelelsen om begæringen,
    skal han meddele den begærende part, om han er rede til at acceptere et
    mæglingsforsøg og i så fald til at forelægge den begærende part et svar på
    hans indlæg. Svaret skal ligeledes indeholde navn og adresse på den person,
    modparten foreslår udpeget eller har udpeget til mægler.
5.7 Inden 30 dage efter modtagelsen af svaret udnævner de medlemmer af mæg-
    lingsudvalget, som parterne har udvalgt, formanden.
5.8 Mæglerens eller mæglingsudvalgets behandling skal være så uformel og så
    hurtig, som det er foreneligt med en retfærdig og objektiv bilæggelse af
    tvisten, og skal være baseret på en rimelig høring af parterne.
    Hver af parterne kan give personligt møde eller lade sig repræsentere af en
    befuldmægtiget, som han selv har valgt.
 ---pagebreak---                                     - 193 -
 5.9  Hvis det er muligt, skal mægleren eller mæglingsudvalget efter at have
      undersøgt sagen forelægge parterne betingelserne for et forlig.
 5.10 Hvis der opnås forlig, udarbejder og underskriver mægleren eller mæglings-
      udvalget en protokol om forliget. Protokollen skal underskrives af parterne
      som udtryk for deres accept af forliget. Den af parterne underskrevne pro-
      tokol om forliget er bindende for dem.
 5.11 Genparter af den således underskrevne protokol om forlig gives til par-
      terne.
 5.12 Hvis der ikke opnås forlig, kan parterne henvise deres tvist til voldgift i
      henhold til nærværende regler, og i så fald vil intet af det, der er kommet
      frem i forbindelse med mæglerens eller mæglingsudvalgets behandling, på
      nogen måde påvirke de lovfæstede rettigheder, parterne i voldgiften har.
 5.13 Ingen person, der har været mægler eller været medlem af mæglingsudvalget
      med henblik på bilæggelse af en tvist, kan udpeges til voldgiftsmand i
      samme tvist.
                         II.   V O L D G I F T S R E T T E N
                                        ARTIKEL 6
                             Voldgiftsmændenes nationalitet
 For at kunne udpeges til voldgiftsmand skal den pågældende være borger i
 et OLT eller i en medlemmsstat.
                                        ARTIKEL 7
                             Antallet af voldgiftsmænd
Hvis parterne bliver enige herom, sættes voldgiftsretten af én voldgiftsmand.
Parterne skal nå til sådan enighed inden 15 dage efter, at indklagede har modta-
get den begæring, hvorved voldgiftsprocedurerne indledes i medfør af.artikel 18
Hvis parterne ikke bliver enige om voldgift ved én voldgiftsmand inden for den
fastsatte frist, eller hvis de indgår anden aftale, sættes voldgiftsretten af
tre voldgiftsmænd.
 ---pagebreak---                                       - 194 -
                                     ARTIKEL 8
                         Udpegning af en enevoldgiftsmand
8.1 Hvis der skal udpeges en enevoldgiftsmand, skal parterne blive enige om
    voldgiftsmanden eller om den udpegende myndighed, der skal foretage udpe-
    gelsen, inden 60 dage efter, at voldgiften er indledt i medfør af artikel
     18.
8.2 Hvis
    a) parterne ikke kan blive enige om enten voldgiftsmanden eller den udpe-
        gende myndighed inden for de fastsatte 60 dage, eller
    b) den udpegende myndighed, som parterne har truffet aftale om, nægter at
         virke som sådan eller ikke har udpeget voldgiftsmanden inden 60 dage
         efter at have modtaget en parts anmodning herom,
    kan hver af parterne anmode den af OLT's og medlemsstaternes dom-
    mere ved Den Internationale Domstol i Haag, som har den højeste embedsrang,
    om at fungere som udpegende myndighed.
                                       ARTIKEL 9
                            Udpegning af tre voldgiftsmænd
9.1 Hvis der skal udpeges tre voldgiftsmænd,• udpeger hver af parterne én vold-
    giftsmand. De to således udpegede voldgiftsmænd vælger derefter den tredje
    voldgiftsmand, der skal være voldgiftsrettens formand.
9.2 Hver part skal vælge en voldgiftsmand inden 60 dage fra den dato, hvor
    parterne traf aftale om, at voldgiftsretten skal sættes af tre voldgifts-
    mænd, eller den dato, hvor det i henhold til artikel 7, stk. 1, blev ude-
    lukket, at voldgiftsretten sættes af en enevoldgiftsmand.
9.3 Hvis
    a) hver af parterne har udpeget sin voldgiftsmand, og de to udpegede vold-
        giftsmænd ikke inden 30 dage efter udpegningen har valgt den tredje
        voldgiftsmand, eller
    b) en af parterne har givet den anden part meddelelse om udpegningen af en
        voldgiftsmand, og den anden part ikke inden 30 dage efter modtagelsen
        har givet den første part meddelelse om den voldgiftsmand, han har udpe-
        get;
    udpeges den påkrævede voldgiftsmand efter anmodning fra den ene eller den
    anden part af den udpegende myndighed.
 ---pagebreak---                                   - 195 -
9.4  Parterne skal indgå aftale om den udpegende myndighed senest 60 dage
     efter det manglende valg eller den manglende meddelelse, der har givet
     anledning til, at den udpegende myndighed skal foretage udpegningen. Hvis
     parterne ikke efter udløbet af denne frist har indgået aftale om en udpe-
     gende myndighed, kan hver af parterne anmode den af OLT's og med-
     lemsstaternes dommere ved Den Internationale Domstol i Haag, som har den
     højeste embedsrang, om at fungere som udpegende myndighed.
                                    ARTIKEL 10
                      Den udpegende myndigheds udpegninger
10.1 Når en udpegende myndighed anmodes om at udvælge en voldgiftsmand, sender
     den part, der fremsætter anmodningen, den udpegende myndighed en genpart af
     den i artikel 18, stk. 1, fastsatte voldgiftsbegæring samt en genpart af
     den kontrakt, i henhold til eller i forbindelse med hvilken tvisten er
     opstået. Den udpegende myndighed kan af hver af parterne kræve de oplysnin-
     ger, som den skønner nødvendige for udførelsen af sit hverv.
10.2 Hver af parterne kan foreslå den udpegende myndighed navne på personer, der
     er egnede til at blive udnævnt til voldgiftsmænd. Når sådanne forslag frem-
     sættes, skal deres fulde navn og adresse opgives sammen med deres nationa-
     litet og en beskrivelse af deres kvalifikationer.
10.3 Den udpegende myndighed skal udpege voldgiftsmanden eller voldgiftsmændene
     snarest muligt. Den udpegende myndighed skal i forbindelse hermed
     a) tage sådanne forhold i betragtning, som vil kunne sikre, at der udpeges
        en uafhængig og upartisk voldgiftsmand af en anden nationalitet end
        parternes nationalitet; den pågældende skal være af upåklagelig vandel
        og besidde en anerkendt kompetence inden for retsvidenskab, teknik eller
        finansvæsen, som er relevant for de omtvistede spørgsmål, og
     b) medmindre begge parter indgår anden aftale, eller den udpegende myn-
        dighed skønner, at proceduren ikke er hensigtsmæssig i det særlige til-
        fælde, anvende følgende listeprocedure
          i) den udpegende myndighed fremsender til begge parter en liste med
             navnene på mindst tre personer, der kan udpeges til voldgiftsmænd i
             henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 10, stk. 3, litra a ) ;
 ---pagebreak---                                       - 196 -
         ii) inden 30 dage efter modtagelsen af denne liste kan hver af parterne
             tilbagesende listen til den udpegende myndighed efter at have slet-
             tet det eller de navne, han har indsigelse imod, og nummereret de
             øvrige navne på listen i den af ham foretrukne rækkefølge. Hvis
             listen ikke tilbagesendes, eller navnenes rækkefølge i den oprinde-
             lige liste ikke ændres, anses navnene på denne liste for at være
             godkendt af den pågældende part i den rækkefølge, i hvilken de
             forekommer;
        iii) efter modtagelse af den af begge parter tilbagesendte liste eller
             efter udløbet af tilbagesendelsesfristen, alt efter hvilken begi-
             venhed der først indtræffer, udpeger den udpegende myndighed inden
             for 30 dage voldgiftsmanden blandt de godkendte navne på listen,
             eller de navne på listen, der anses for godkendte, idet den tager
             hensyn til den rækkefølge, som parterne har angivet;
         iv) hvis udpegningen af en eller anden grund ikke kan foregå i henhold
             til denne procedure, kan den udpegende myndighed udpege en passende
             voldgiftsmand under behørigt hensyn til parternes interesser,
             tvistens art og i givet fald det faktum, at en af parterne er en
             stat.
                                     ARTIKEL 11
                       Indsigelse mod voldgiftsmænds habilitet
11.1 En person, som påtænkes udpeget til voldgiftsmand, skal give de personer,
     der retter henvendelse til ham i anledning af den eventuelle udpegning af
     ham, oplysning om alle forhold eller omstændigheder, der kan vække beret-
     tiget tvivl eller mistanke om hans upartiskhed eller uafhængighed. En per-
     son, der udpeges til voldgiftsmand, skal give parterne oplysning om sådanne
     forhold eller omstændigheder, medmindre han allerede har informeret dem
     herom.
11.2 En part kan rejse indsigelse mod enhver voldgiftsmands habilitet, hvis der
     foreligger forhold eller omstændigheder, der kan vække berettiget tvivl
     eller mistanke om hans upartiskhed eller kompetence. Men en part kan ikke
     rejse indsigelse mod den voldgiftsmand, som han selv har udpeget, eller i
     hvis udpegning han har deltaget, medmindre han begrunder dette med omstæn-
     digheder, som først er kommet til hans kundskab, efter at udpegningen er
     sket.
11.3 En part, som agter at fremsætte indsigelse mod en voldgiftsmands habilitet,
     skal skriftligt give meddelelse herom til voldgiftsretten, den voldgifts-
     mand, mod hvem der rejses indsigelse, og den anden part, og indsigelsen
     skal være begrundet. Der skal gives meddelelse inden 15 dage efter, at
     voldgiftsretten er sat, eller efter udpegningen af den voldgiftsmand, mod
     hvem der rejses indsigelse, alt efter hvilken begivenhed der senest indtræ-
     der, eller inden 15 dage efter, at den part, der fremsætter indsigelsen,
     bliver bekendt med de omstændigheder, der berettiger indsigelsen.
 ---pagebreak---                                       r—
                                       197 -
 11.4 Når en indsigelse, som en par^ har rejst, accepteres af den anden part,
       eller når den voldgiftsmand,Jmod hvem der er rejst indsigelse, træder til-
       bage, ophører denne voldgiftsmands mandat i voldgiftsproceduren straks. Men
       hverken parternes accept af Indsigelsen eller tilbagetræden af den vold-
       giftsmand, mod hvem der er re^st indsigelse, indebærer, at gyldigheden af
       den begrundelse, som er givet for den fremsatte indsigelse, anerkendes.
 11.5 Hvis den anden part ikke erklærer sig enig i habilitetsindsigelsen, eller
       den voldgiftsmand, mod hvem der er rejst indsigelse, ikke træder tilbage,
       træffes der afgørelse om indsigelsen således:
      a) når udpegningen er foretaget af en udpegende myndighed, da af denne
          myndighed;
      b) når udpegningen af voldgiftsmanden ikke er foretaget af en udpegende
          myndighed, af de andre medlemmer af voldgiftsretten, hvis sådanne med-
          lemmer findes;
      c) i alle andre tilfælde, eller i tilfælde af uenighed mellem de andre
          medlemmer af voldgiftsretten, af en udpegende myndighed, som er valgt,
          eller som vælges i Renhold til den i artikel 9, stk. 4, fastsatte pro-
          cedure.
      Den afgørelse, der træffes af den her omhandlede myndighed, er endelig.
                                     ARTIKEL 12
                          Udskiftning af en voldgiftsmand
12.1 I følgende tilfælde udpeges en stedfortrædende voldgiftsmand i henhold til
     proceduren i artikel 8-10, som gælder for udpegningen af den voldgiftsmand,
      der skal udskiftes:
     a) den anden part har accepteret en indsigelse, der er rejst mod en vold-
         giftsmand; eller
     b) en voldgiftsmand, mod hvem der er rejst indsigelse, er trådt tilbage;
         eller
     c) en indsigelse, der rejses mod en voldgiftsmand, anerkendes, selv om den
         anden part ikke har godkendt indsigelsen, eller den voldgiftsmand, mod
         hvem der er rejst indsigelse, nægter at træde tilbage; eller
     d) en voldgiftsmand dør under sagens behandling i voldgiftsretten; eller
     e) en voldgiftsmand af andre grunde forholder sig passiv, eller det retligt
         eller faktisk bliver umuligt for ham at udføre sit hverv;
 ---pagebreak---                                       - 198 -
12.2 Hvis en voldgiftsmand udskiftes, beror det på voldgiftsrettens eget skøn,
     om den forudgående mundtlige procedure skal gentages, og enhver afgørelse
     eller bestemmelse, der er truffet i sagens behandling kan tilsidesættes af
     voldgiftsretten.
                   III.   V O L D G I F T S P R O C E D U R E N
                                    ARTIKEL 13
                             Almindelige bestemmelser
13.1 Med forbehold af bestemmelserne i disse regler kan voldgiftsretten gen-
     nemføre voldgiften på den måde, som den finder hensigtsmæssig.
13.2 Voldgiftsretten skal gennemføre voldgiften hurtigt og med et sådant hensyn
     til omkostningsbesparelser, som er foreneligt med en retfærdig afgørelse i
     sagen. Parterne skal behandles^ens, og hver af parterne skal have mulighed
     for at gøre sine rettigheder gældende og fremkomme med sine anbringender på
     alle stadier af proceduren.
13.3 Hver af parterne kan på et hvilket som helst stadium af proceduren anmode
     om mundtlig procedure, og i så fald skal voldgiftsretten beramme en mundt-
     lig procedure med henblik på vidneførsel, herunder af skønsmænd, eller for
     at give parterne lejlighed til mundtligt at fremføre deres argumenter.
     Foreligger der ikke en sådan anmodning, bestemmer voldgiftsretten, om der
     skal afholdes mundtlig procedure, eller om proceduren skal være skriftlig.
13.4 Alle de dokumenter eller oplysninger, som en af parterne forelægger for
     voldgiftsretten, skal han samtidig meddele den anden part. Sådanne dokumen-
     ter eller oplysninger må ikke anvendes til støtte for en parts sag, med-
     mindre der foreligger bevis for, at de er blevet meddelt den anden part.
                                    ARTIKEL 14
                            Lovvalg og procedureregler
14.1 Voldgiftsretten skal til bilæggelse af tvister anvende den lov, der gælder
     i den kontraherende myndigheds stat, medmindre det i kontrakten er anført,
     at det er en anden lov, der gælder; i så fald anvender voldgiftsretten
     denne lov. I alle tilfælde tager voldgiftsretten ved sin afgørelse hensyn
     til kontraktens bestemmelser, og den kan tage de relevante handelssædvaner
     i betragtning.
 ---pagebreak---                                      - 199 -
                                 /
14.2 Hvis den lovgivning, der SKal finde anvendelse, intet siger om det konkrete
      tilfælde, anvender voldgiftsretten den ret, som finder anvendelse i henhold
      til de internationale lovvàjgsregler, der følger af kontrakten. Voldgifts-
      retten kan ikke afvise at ajfsige en voldgiftskendelse med den begrundelse,
      at loven intet siger herom,' eller at dens bestemmelser er uklare.
14.3 Uanset artikel 5, stk. 1, og; artikel 14, stk. 1, træffer voldgiftsretten
      afgørelse som mægler eller ex aequo et bono, såfremt parterne udtrykkeligt
     har bemyndiget voldgiftsretten hertil under voldgiftsproceduren.
14.4 Hele voldgiftsproceduren føres i overensstemmelse med nærværende regler. I
     mangel af aftale mellem parterne træffer voldgiftsretten afgørelse om pro-
      cessuelle spørgsmål, som nærværende regler ikke indeholder bestemmelser om.
      I så tilfælde skal den især drage omsorg for, at princippet om parternes
      ligestilling ikke krænkes.
                                     ARTIKEL 15
                                     Processprog
15.1 Voldgiftsproceduren føres, og voldgiftskendelsen afsiges på det sprog, som
     er benyttet ved affattelsen af den kontrakt, hvis bestemmelser eller gen-
     nemførelse har givet anledning til tvisten.
15.2 Voldgiftsretten kan afsige kendelse om, at alle dokumenter, der vedlægges
     klageskriftet eller svarskriftet, samt alle andre dokumenter, som fremlæg-
     ges under proceduren, og som ikke er affattet på processproget, skal led-
     sages af en bekræftet oversættelse til processproget.
                                     ARTIKEL 16
                           Værneting for voldgiftssagen
16.1 Voldgiftsproceduren føres i det OLT, hvor kontrakten er blevet tildelt
     eller gennemføres. Voldgiftsretten kan dog, hvis parterne giver deres sam-
     tykke og det er mere hensigtsmæssigt, beslutte at føre voldgiften på et
     andet sted. Når voldgiftsretten træffer afgørelse om et sådant andet sted,
     skal den tage hensyn til sagens omstændigheder, omkostningerne, parternes
     bekvemmelighed og det forhold, at procedurereglerne i forbindelse med et
     alternativt værneting måske vil få negative følger for parterne og proce-
     duren.
16.2 Med forbehold af artikel 16, stk. 1, kan voldgiftsretten holde retsmøder og
     votere på et hvilket som helst sted, den finder hensigtsmæssigt under hen-
     syn til sagens omstændigheder.
 ---pagebreak---                                      - 200 -
16.3 Voldgiftsretten kan holde møde på et hvilket som helst sted, som den finder
     hensigtsmæssigt for besigtigelse af bygge- og anlægsarbejder, varer, andre
     formuegoder eller dokumenter. Parterne skal indkaldes med tilstrækkeligt
     varsel til, at de kan være til stede ved en sådan besigtigelse.
                                   ARTIKEL 17
                            Repræsentation og bistand
     Hver part kan lade sig repræsentere og/eller bistå af personer efter eget
     valg. Modparten og voldgiftsretten skal have skriftlig meddelelse om sådan-
     ne personers navne og adresser. Det skal udtrykkeligt angives i meddelel-
     sen, om vedkommende person skal repræsentere eller bistå parten.
                                   ARTIKEL 18
                        Indledning af voldgiftsproceduren
18.1 Klageren i en voldgiftssag sender en voldgiftsbegæring til den indklagede.
     Retten til at indgive en sådan voldgiftsbegæring fortabes, hvis den ikke
     indgives senest 90 dage efter modtagelsen af den afgørelse, som afsluttede
     den endelige administrative rekurs i OLT, eller når der ikke er
     adgang til en sådan administrativ rekurs, senest 90 dage efter udløbet af
     den i artikel 4, stk. 2, omhandlede frist på 120 dage til afhjælpning af
     den til modparten meddelte klage.
18.2 Voldgiftsproceduren anses for at være indledt på det tidspunkt, hvor ind-
     klagede modtog voldgiftsbegæringen.
18.3 Voldgiftsbegæringen skal indeholde følgende:
     a) et krav om, at tvisten henvises til voldgift;
     b) parternes navne og adresser samt deres nationalitet på det tidspunkt,
        hvor begæringen indgives;
     c) en henvisning til den kontrakt, som har givet anledning til tvisten,
        eller i forbindelse med hvilken den er opstået, samt til de bestemte
        klausuler, som anfægtes;
     d) klagens generelle karakter samt i givet fald en angivelse af det beløb,
        sagen drejer sig om;
     e) påstanden;
     f) en kort redegørelse, med datoangivelse, for en eventuel administrativ
        rekurs eller for en til modparten fremsendt meddelelse om klagepunkter
        samt resultatet af sådanne skridt;
     g) et forslag vedrørende antallet af voldgiftsmænd (dvs. en enkelt eller
        tre) .
 ---pagebreak---                                       - 201 -
 18.4 Desuden kan voldgif tsbegæringen irideholde^
       a) navnet på den person og/eller d£n myndighed, der foreslås udpeget til
          enevoldgiftsmand og/eller udpegende myndighed, og som omhandles i arti-
          kel 8, stk. 1;
       b) den meddelelse om klagerens udpjegning af en voldgiftsmand, der omhandles
          i artikel 9, stk. 1;
       c) den klage, der omhandles i artikel 19.
                                     ARTIKEL 19
                                     Klageskrift
 19.1 Medmindre klagen omtales i voldgiftsbegæringen, fremsender klageren inden
       for en af voldgiftsretten fastsat frist skriftligt sin klage til indklagede
      og til hver af voldgiftsmændene. En genpart af kontrakten vedlægges klage-
      skriftet .
 19.2 Klageskriftet, som dateres og underskrives af klageren og/eller af dennes
      behørigt befuldmægtigede repræsentant, skal indeholde følgende oplysninger:
      a) parternes navne og adresser;
      b) en fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå klagen støttes;
      c) de omtvistede spørgsmål;
      d) påstanden.
      Klageren kan vedlægge sit klageskrift alle de dokumenter, som han finder
      relevante, eller han kan påføre dem en henvisning til de dokumenter eller
      andre bevismidler, som han vil fremlægge i retten.
                                     ARTIKEL 20
                                     Svarskrift
20.1 Inden for en frist, som skal fastsættes af voldgiftsretten, sender indkla-
      gede sit svarskrift til klageren og til hver af voldgiftsmændene.
20.2 Svarskriftet skal indeholde en besvarelse af punkterne i klageskriftet i
      overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, litra b), c) og d). Indklagede kan
      vedlægge sit svarskrift de dokumenter, som han agter at påberåbe sig til
      sit forsvar, eller han kan påføre dem en henvisning til de dokumenter eller
      andre bevismidler, som han vil fremlægge i retten.
 ---pagebreak---                                        - 202 -
20.3 Indklagede kan i sit svarskrift eller på et senere stadium under voldgifts-
     proceduren, hvis voldgiftsretten beslutter, at forsinkelsen efter omstæn-
     dighederne var undskyldelig, fremsætte et modkrav, som udspringer af samme
     kontrakt, eller påberåbe sig en ret, som støttes på samme kontrakt, med
     henblik på at bringe sådanne krav i modregning.
20.4 Bestemmelserne i artikel 19, stk. 2, finder anvendelse på det modkrav og
     den ret, som indklagede påberåber sig med henblik på modregning.
                                   ARTIKEL 21
                    Ændringer i klageskrift eller svarskrift
     Under voldgiftsproceduren kan hver af parterne ændre eller supplere sit
     klageskrift eller svarskrift, medmindre voldgiftsretten finder det hen-
     sigtsmæssigt ikke at tillade sådanne ændringer i betragtning af det sene
     tidspunkt, på hvilket de foreslåes, eller den skade, som herved vil blive
     påført den anden part.
                                    ARTIKEL 22
                 Påstande vedrørende voldgiftsrettens kompetence
22.1 Voldgiftsretten kan tage stilling til indsigelser mod dens kompetence.
22.2 Voldgiftretten er kompetent til at afgøre, hvorvidt kontrakten er ugyldig
     eller bortfaldet. En afgørelse fra voldgiftsretten om, at kontrakten er
     ugyldig, påvirker ikke gyldigheden af voldgiftsklausulen i kontrakten eller
     aftalen om at henvise tvisten til voldgift, og påvirker derfor ikke anven-
     delsen af nærværende regler.
22.3 En påstand om, at voldgiftsretten er inkompetent, skal senest fremsættes,
     når indklagede afgiver sit svar i sagen eller, hvor det drejer sig om et
     modkrav, i svarskriftet. Denne bestemmelse gælder ligeledes for nye klage-
     punkter og modkrav, der optages til behandling under voldgiftsproceduren.
22.4 I almindelighed tager voldgiftsretten under sagens forberedelse stilling
     til en indsigelse vedrørende dens kompetence. Voldgiftsretten kan dog fort-
     sætte sagens behandling og tage stilling til en sådan indsigelse i sin
     endelige kendelse.
 ---pagebreak---                                    - 203 -
                                      ARTIKEL 23
                        Yderligere skriftlig dokumentation
      Voldgiftsretten træffer afgørelse om, hvilken skriftlig dokumentation ud
      over klageskriftet og svarskriftet parterne skal eller kan fremlægge og i
      så fald om den måde, de skal fremlægges på, og fastsætter tidsfristerne for
      indlevering af sådanne dokumenter.
                                     ARTIKEL 24
                                     Tidsfrister
      De af voldgiftsretten fastsatte tidsfrister for indlevering af aktstykker,
      herunder klageskrift og svarskrift, må i hvert enkelt tilfælde ikke over-
      stige femogfyrre dage. Voldgiftsretten kan dog forlænge tidsfristerne, hvis
      den finder, at en forlængelse er berettiget.
                                     ARTIKEL 25
                                    Bevisførelse
25.1 Det påhviler hver af parterne at føre bevis for de kendsgerninger, som han
     påberåber sig til støtte for sin klage eller sin modpåstand.
25.2 Voldgiftsretten kan, hvis den finder det hensigtsmæssigt, anmode parterne
     om inden for en frist, som skal fastsættes af voldgiftsretten, til denne og
     til den anden part at fremsende en oversigt over de dokumenter og andre
     bevismidler, som den pågældende part agter at fremlægge til støtte for den
     fremstilling af de omtvistede kendsgerninger, som er indeholdt i hans kla-
     geskrift eller svarskrift.
25.3 Voldgiftsretten kan på et hvilket som helst tidspunkt under voldgiftsproce-
     duren kræve, at parterne fremlægger yderligere beviser inden for en frist,
     som fastsættes af voldgiftsretten.
                                     ARTIKEL 26
                               Mundtlig forhandling
26.1 Hvis der anordnes mundtlig forhandling, underretter voldgiftsretten i til
     strækkelig god tid parterne om dato, klokkeslæt og sted for retsmødet.
 ---pagebreak---                                     - 204 -
26.2 Hvis der skal indkaldes vidner, giver hver af parterne mindst 15 dage inden
     retsmødet voldgiftsretten og den anden part meddelelse om navne og adresser
     på de vidner, som han agter at føre, samt om hvilket emne og på hvilke
     sprog sådanne vidner vil afgive forklaring.
26.3 Voldgiftsretten træffer de fornødne foranstaltninger til, at de mundtlige
     forklaringer i et retsmøde oversættes og indføres i en retsbog, hvis ret ren
     finder sådanne foranstaltninger påkrævede efter sagens omstændigheder,
     eller hvis parterne er blevet enige herom og har givet retten meddelelse
     herom mindst 15 dage inden retsmødet.
26.4 Retsmøder holdes for lukkede døre, medmindre andet er aftalt mellem part-
     erne. Voldgiftsretten kan kræve, at et eller flere vidner forlader rets-
     salen, medens andre vidner afgiver forklaring. Voldgiftsretten kan frit
     bestemme, på hvilken måde vidner skal afhøres, men hver af parterne har ret
     til efter anmodning at afhøre de af modparten førte vidner.
26.5 Vidnebevis kan også føres i form af skriftlige, af vidnerne på tro og 1 ve
     underskrevne redegørelser. På -en parts begæring og med rettens tilladeise
     kan de nævnte vidner dog føres under et retsmøde, hvor parterne får mulig-
     hed for at være til stede og stille spørgsmål til vidnerne.
26.6 Voldgiftsretten træffer afgørelse i spørgsmål om, hvorvidt de afgivne vid-
     neforklaringer er antagelige, relevante og væsentlige.
                                   ARTIKEL 27
                     Foreløbige beskyttelsesforanstaltninger
27.1 Efter en parts anmodning kan voldgiftsretten træffe sådanne foreløbige
     foranstaltninger vedrørende søgsmålets genstand, som den finder nødvendige,
     herunder foranstaltninger til forsvarlig opbevaring eller varetægt af de
     omtvistede varer, idet den for eksempel kan foreskrive, at de skal depone-
     res hos en tredjemand, eller at let fordærvelige varer skal sælges, vold-
     giftsretten kan også bestemme, at der skal deponeres et pengebele        rat
     der skal stilles kaution for hele eller en del af beløbet. Hvis d. .
     stemmelse ikke efterleves, drager retten de nødvendige konsekvenser, so;n en
     sådan manglende efterlevelse logisk må få til følge.
27.2 Sådanne foreløbige foranstaltninger kan træffes ved en foreløbig kendelse.
     Voldgiftsretten kan kræve sikkerhedsstillelse for de hermed forbundne om-
     kostninger.
 ---pagebreak---                                       - 205 -
                                         V
                                    ARTIKEL 28
                                     Skønsmænd
                                           i
28.1 Voldgiftsretten kan udmelde en eller) flere uafhængige skønsmænd, som skal
     undersøge og afgive skriftlige erklæringer til den vedrørende bestemte
     spørgsmål, som fastlægges af retten. En part har ret til at rejse indsi-
     gelse mod en skønsmand på grund af manglende kompetence eller upartiskhed,
     og hvis en sådan indsigelse tages til følge af voldgiftsretten, skal denne
     skønsmand træde tilbage. En genpart af skønsmandens opgavegrundlag (skøns-
     temaet), som er udarbejdet af voldgiftsretten, skal fremsendes til parter-
     ne.
28.2 Parterne skal på skønsmandens forlangende give ham alle hensigtsmæssige
     oplysninger eller forevise ham alle relevante dokumenter eller varer. En-
     hver tvist, som måtte opstå mellem en part og skønsmanden om det beret-
     tigede i hans forlangende, forelægges voldgiftsretten til afgørelse.
28.3 Straks efter modtagelsen af skønsmandens erklæring fremsender voldgifts-
     retten en genpart heraf til parterne, som skal have lejlighed til skrift-
     ligt at give udtryk for deres mening om skønserklæringen. En part har ret
     til at blive gjort bekendt med ethvert dokument, som skønsmanden har påbe-
     råbt sig i sin erklæring.
28.4 Efter en parts anmodning kan skønsmanden efter afgivelsen af erklæringen
     høres i et retsmøde, hvor parterne har mulighed for at være til stede og
     stille spørgsmål til ham. I dette retsmøde kan hver af parterne føre sag-
     kyndige vidner til at afgive forklaring om stridsspørgsmålene. Bestemmel-
     serne i artikel 26 finder anvendelse på en sådan procedure.
                                   ARTIKEL 29
                                   Udeblivelse
29.1 Hvis klageren ikke inden for den af voldgiftsretten fastsatte frist har
     fremlagt sit klageskrift og ikke har kunnet påberåbe sig en gyldig grund
     hertil, træffer voldgiftsretten afgørelse om, at sagen hæves. Hvis indkla-
     gede ikke inden for den af voldgiftsretten fastsatte frist har fremlagt sit
     svarskrift og ikke har påberåbt sig en gyldig grund hertil, træffer vold-
     giftsretten efter at have overvejet de særlige forhold, der måtte gøre
     siggældende for den indklagede, afgørelse om, at sagens behandling skal
     fortsættes og kan afsige en kendelse, selv om den endnu ikke på dette tids-
     punkt har fået et svarskrift.
29.2 Hvis en af parterne, som er lovligt indkaldt i henhold til nærværende reg-
     ler, uden at påberåbe sigten gyldig grund hertil, udebliver fra et rets-
     møde, kan voldgiftsretten fortsætte behandlingen af voldgiftssagen.
 ---pagebreak---                                       - 206 -
29.3 Hvis en af parterne, som lovligt er blevet opfordret til at fremlægge doku-
     menter, ikke gør dette inden for de fastsatte frister og ikke påberåber sig
     en gyldig grund hertil, kan voldgiftsretten afsige kendelse på det fore-
      liggende bevisgrundlag under behørig hensyntagen til, hvilken betydning det
     har for sagen, at dokumenterne ikke er blevet forelagt.
                                    ARTIKEL 30
                             Forhandlingens afslutning
30.1 Voldgiftsretten kan spørge parterne, om de ønsker at forelægge yderligere
     beviser, føre flere vidner eller fremsætte yderligere erklæringer, og hvis
     dette ikke er tilfældet, kan den erklære forhandlingen for afsluttet.
30.2 Voldgiftsretten kan, hvis den finder det nødvendigt på grund af usædvanlige
     omstændigheder, ex officio eller efter en parts anmodning beslutte at gen-
     optage forhandlingen på et hvilket som helst tidspunkt, inden voldgiftsken-
     delsen afsiges.
                                    ARTIKEL 31
              Afkald på retten til at påberåbe sig nærværende regler
En part, som undlader at rejse indsigelse mod, at en bestemmelse eller betingel-
se i nærværende regler ikke er overholdt, anses at have givet afkald på sin ret
til at rejse indsigelse.
                              IV.  VOLDGIFTSKENDELSEN
                                    ARTIKEL 32
                                    Afgørelser
32.1 Når der er tre voldgiftsmænd, afsiges voldgiftskendelsen eller andre af-
     gørelser, som træffes af voldgiftsretten, ved stemmeflerhed. Hvis der ikke
     er stemmeflerhed, er formandens stemme udslaggivende, men han skal begrunde
     sin stemmeafgivelse.
32.2 For så vidt angår processuelle spørgsmål, kan voldgiftsrettens formand i
     mangel af stemmeflerhed, eller når voldgiftsretten giver ham bemyndigelse
     hertil, træffe afgørelsen alene, idet denne dog eventuelt kan ændres af
     voldgiftsretten.
 ---pagebreak---                                                   /
                                     - 207 - (
                                                f
                                              1
                                              f
                                      ARTIKEi 33
                                            <
                   Tidspunktet for voldgiftskendelsens afsigelse,
                        dens rækkevidde, form og retsvirkning
 33.1 Voldgiftskendelsen skal afsiges så hurtigt som muligt efter forhandlingen
       eller modtagelse af de beviser eller det materiale, som parterne ønsker at
       forelægge voldgiftsretten.
 33.2 Foruden en endelig kendelse kan voldgiftsretten også afsige foreløbige
      kendelser, mellemkendelser eller delkendelser.
 33.3 Voldgiftskendelsen skal udfærdiges skriftligt. Den kan ikke indbringes for
      en højere voldgiftsinstans. Parterne fuldbyrder uopholdeligt kendelsen.
      Enhver AVS-stat eller medlemsstat anerkender, at alle kendelser, der afsi-
      ges i henhold til disse regler, er bindende, ligesom den sikrer, at de kan
      fuldbyrdes på dens territorium, som om det var en endelig dom, der afsiges
      af en af statens egne retter eller domstole.
33.4 Voldgiftsretten skal begrunde sin kendelse, medmindre parterne har aftalt,
      at der ikke skal gives eh begrundelse.
33.5 Voldgiftskendelsen underskrives og bekræftes behørigt af voldgiftsmændene
      og skal angive datoen og stedet for dens afsigelse. Er der tre voldgifts-
      mænd, og den enes underskrift mangler, skal grunden hertil anføres i ken-
      delsen.
33.6 Voldgiftskendelsen må kun offentliggøres med begge parters samtykke.
33.7 Voldgiftsretten sender parterne genparter af den af voldgiftsmændene under-
      skrevne og bekræftede kendelse.
                                     ARTIKEL 34
                         Fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
34.1 For at få en kendelse anerkendt og fuldbyrdet på              . eller med-
      lemsstats territorium, skal den pågældende part forevise en bekræftet gen-
     part af kendelsen for den myndighed, som statenhar udpeget hertil. Ekseku-
      tionspåtegningen vil blive påført den foreviste genpart uden anden kontrol
     end kontrol af genpartens ægthed.
34.2 Senest 180 dage efter nærværende reglers ikrafttræden meddeler hver signa-
     tarstat formanden for Ministerrådet den myndighed, den har udpeget hertil,
     og holder ham underrettet om eventuelle ændringer. Formanden for Minister-
     rådet videresender straks denne oplysning til
                                   formanden for Kommissionen.
 ---pagebreak---                                       - 208 -
34.3 Fuldbyrdelsen af kendelsen sker efter den gældende lovgivning om dommes
     fuldbyrdelse i den stat, på hvis territorium kendelsen søges fuldbyrdet.
                                   ARTIKEL 35
          Forlig eller andre grunde til standsning af sagens behandling
35.1 Hvis parterne indgår forlig i sagen på anden måde, inden voldgiftskendelsen
     afsiges, afsiger voldgiftsretten enten kendelse om, at voldgiftssagen hæ-
     ves, eller den konstaterer forholdet i form af en voldgiftskendelse i over-
     ensstemmelse med forliget, hvis begge parter anmoder herom, og retten god-
     kender dette. Voldgiftsretten er ikke pligtig at begrunde en sådan ken-
     delse.
35.2 Hvis det af en eller anden grund, som ikke er nævnt i artikel 35, stk. 1,
     bliver unødvendigt eller umuligt at fortsætte voldgiftsproceduren, inden
     der er blevet afsagt kendelse, underretter voldgiftsretten parterne om, at
     den, medmindre der inden for en frist på 30 dage rejses indsigelse herimod,
     vil træffe afgørelse om at hæve sagen. Hvis en part rejser indsigelse inden
     for en frist på 30 dage, træffer voldgiftsretten først afgørelse om at hæve
     sagen efter, at den har hørt parterne og skønnet, at der ikke er nogen
     gyldig grund til at rejse indsigelse.
35.3 Genparter af kendelsen om sagens ophævelse eller af voldgiftskendelsen i
     overensstemmelse med forliget, som er behørigt underskrevet af voldgifts-
     mændene, tilsendes parterne af voldgiftsretten. Afsiges der voldgiftsken-
     delse i overensstemmelse med forliget, finder bestemmelserne i artikel 33,
     stk. 3, og artikel 33, stk. 5, 6 og 7, anvendelse.
                                   ARTIKEL 36
                        Fortolkning af voldgiftskendelsen
36.1 Hver af parterne kan, hvis han samtidig giver den anden part meddelelse
     herom, senest 60 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen, anmode vold-
     giftsretten om at give en fortolkning af kendelsen. Hvis der opdages en ny
     søgsmålsgrund, efter at den fastsatte frist er udløbet, løber de 60 dage
     fra den dato, på hvilken den nye søgsmålsgrund opdages, forudsat at den
     maksimalt tilladte frist for at fremsætte den begæring, der er baseret på
     opdagelsen af den nye søgsmålsgrund, ikke overskrider 120 dage fra datoen
     for afsigelsen af voldgiftskendelsen.
36.2 Fortolkningen skal udfærdiges skriftligt hurtigst muligt efter modtagelsen
     af begæringen. Fortolkningen indgår som en integrerende del af kendelsen,
     og bestemmelserne i artikel 33, stk. 2-6, finder anvendelse.
 ---pagebreak---                                 s        - 209 -
                                V      ARTIKEL 37
                                  V
                         Berigtigelse af voldgiftskendelsen
 37.1 Hver af parterne kan, hvis (han samtidig giver den anden part meddelelse
      herom, senest 60 dage efter* modtagelsen af voldgiftskendelsen, anmode vold-
       giftsretten om at berigtige eventuelle regnefejl, skrive- eller trykfejl
       eller andre fejl af samme art i kendelsen. Voldgiftsretten kan senest
       30 dage efter, at kendelsen er meddelt partene foretage sådanne rettelser
      på eget initiativ.
37.2 Sådanne berigtigelser skal foretages skriftligt, og bestemmelserne i ar-
       tikel 33, stk. 2-6, finder anvendelse.
                                      ARTIKEL 38
                                    Tillægskendelse
38.1 Hver af parterne kan, hvis han samtidig giver den anden part meddelelse
      herom, senest 60 dage efter modtagelsen af voldgiftskendelsen anmode vold-
      giftsretten om at afsige en tillægskendelse angående påstande, som er ble-
      vet nedlagt under voldgiftsproceduren, men udeladt i voldgiftskendelsen.
38.2 Hvis voldgiftsretten finder anmodningen om en tillægskendelse berettiget og
      mener, at udeladelsen kan berigtiges uden yderligere retsmøder eller bevis-
      førelse, supplerer den sin voldgiftskendelse senest 60 dage efter modtagel-
      sen af anmodningen.
38.3 Når der afsiges en tillægskendelse, finder bestemmelserne i artikel 33,
      stk. 2-6. anvendelse.
                                      ARTIKEL 39
                                       Honorarer
39.1 Honorarerne til voldgiftsrettens medlemmer skal være rimelige, og der skal
      ved fastsættelsen af dem tages hensyn til, hvor kompliceret sagen var, den
      tid, voldgiftsmændene har brugt dertil samt andre relevante omstændigheder
      ved sagen.
39.2 Hvis en udpegende myndighed er blevet aftalt mellem parterne eller udpeget
      i henLv.ld til nærværende regler, og hvis denne myndighed har offentliggjort
      en tarif for honorarer til voldgiftsmænd i internationale sager, som den
      administrerer, fastsætter voldgiftsretten sine honorarer under hensyn til
      denne tarif, i den udstrækning, den finder dette hensigtsmæsigt efter sa-
     gens omstændigheder.
 ---pagebreak---                                      - 210 -
39.3 Hvis den udpegende myndighed ikke har offentliggjort en tarif for honorarer
     til voldgiftsmænd i internationale sager, kan hver af parterne på et hvil-
     ket som helst tidspunkt, før voldgiftsretten afsiger en kendelse med fast-
     sættelse af sagsomkostningerne, anmode den udpegende myndighed om at give
     ham en redegørelse, hvori det angives, hvilket grundlag for fastsættelse af
     honorarer der sædvanligvis anvendes i internationale sager, i hvilke myn-
     digheden udpeger voldgiftsmænd. Hvis den udpegende myndighed indvilliger i
     at udarbejde en sådan redegørelse, skal voldgiftsretten tage hensyn til
     sådanne oplysninger ved fastsættelsen af sine honorarer, for så vidt den
     efter sagens omstændigheder finder dette hensigtsmæssigt.
39.4 I de i artikel 39, stk. 2 og 3, omhandlede tilfælde fastsætter voldgifts-
     retten, når den udpegende myndighed på en parts anmodning indvilliger i at
     påtage sig hvervet, først sine honorarer efter samråd med den udpegende
     myndighed, der over for voldgiftsretten kan fremsætte enhver kommentar, som
     den finder hensigtsmæssig vedrørende disse honorarer.
                                   -ARTIKEL 40
                                Sagsomkostninger
40.1 Voldgiftsretten fastsætter voldgiftsomkostningerne i sin kendelse. Ved
     udtrykket "sagsomkostninger" forstås udelukkende:
     a) honorarer, der udbetales til voldgiftsrettens medlemmer, men som skal
        angives særskilt for hver enkelt voldgiftsmand og fastsættes af retten
        selv i medfør af artikel 39
     b) rejseudgifter og andre udgifter, som voldgiftsmændene har afholdt
     c) udgifter til enhver skønsforretning og anden bistand, som voldgifts-
        retten har krævet
     d) rejseudgifter og andre udgifter, som er afholdt af vidner, når vold-
        giftsretten har godkendt sådanne udgifter
     e) udgifter til juridisk repræsentation og bistand, som er afholdt af den
        vindende part, hvis der under voldgiftsproceduren er nedlagt påstand om
        dækning af sådanne udgifter, og for så vidt som voldgiftsretten finder
        størrelsen af sådanne udgifter rimelig
     f) eventuelle honorarer til den udpegende myndighed og udgifter, som denne
        har afholdt.
40.2 Med forbehold af bestemmelserne i artikel 40, stk. 3, skal voldgiftsomkost-
     ningerne i princippet afholdes af den tabende part. Voldgiftsretten kan dog
     fordele dem mellem parterne, hvis den finder det rimeligt under hensyn til
     sagens omstændigheder.
 ---pagebreak---                                   - 211 -ï
                                          r
                                         {
                                         !
40.3 Med hensyn til de i artikel 40, stk. 1, litra e), omhandlede udgifter til
     repræsentation og juridisk bistand kan voldgiftsretten frit under hensyn
     til sagens omstændigheder bestemme, hvilken part der skal afholde sådanne
     omkostninger, eller om de skal fordeles mellem parterne, hvis den finder
     dette rimeligt.
40.4 Hvis voldgiftsretten afsiger kendelse om standsning af voldgiftssagens
     behandling eller afsiger kendelse i overensstemmelse med parternes forlig,
     fastsætter den de i artikel 40, stk. 1, omhandlede voldgiftsomkostninger i
     den pågældende kendelses tekst.
40.5 En voldgiftsret må ikke opkræve ekstra honorarer for fortolkning eller
     berigtigelse eller supplering af dens kendelse i henhold til artikel 36, 37
     og 38.
                                   ARTIKEL 41
                      Deponering af sagsomkostningsbeløbet
41.1 Så snart voldgiftsretten er nedsat, kan den kræve, at hver af parterne
     deponerer et lige stort beløb som forskud på de i artikel 40, stk. 1, li-
     tra a), b) og c), omhandlede sagsomkostninger.
41.2 Under voldgiftssagens behandling kan voldgiftsretten kræve, at parterne af
     lovlige grunde deponerer supplerende beløb.
41.3 Hvis en udpegende myndighed er blevet valgt af parterne eller udpeget i
     henhold til nærværende regler, og når den udpegende myndighed på en parts
     anmodning indvilliger i at påtage sig hvervet, fastsætter voldgiftsretten
     først de beløb eller supplerende beløb, som skal deponeres som forskud,
     efter samråd med den udpegende myndighed, der over for voldgiftsretten kan
     fremsætte enhver kommentar som den finder hensigtsmæssig vedrørende stør-
     relsen af disse deposita.
41.4 Hvis de krævede beløb ikke er blevet deponeret fuldt ud senest 30 dage
     efter modtagelsen af anmodningen, underretter voldgiftsretten parterne
     herom, for at den ene af dem kan foretage den krævede indbetaling. Sker
     dette ikke, kan voldgiftsretten ikke desto mindre bestemme, at voldgifts-
     sagen fortsættes, udsættes eller standses.
41.5 Når voldgiftskendelsen er blevet afsagt, aflægger voldgiftsretten over for
     parterne regnskab over de forskudsbeløb, som er deponeret hos den, og til-
     bagebetaler dem et eventuelt overskydende beløb.
 ---pagebreak---  ---pagebreak---                                                                       ISSN 02S4-1459
                                                   KOM(91)151 endelig udg.
                                                   DOKUMENTER
DA                                                                               H
                               Katalognummer : CB-CO-91-360-DA-C
                                                              ISBN 92-77-74996-2
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
L-2985 Luxembourg