CELEX: 
Language: nl
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: UITVOERINGSBESLUIT (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

EUROPESE
                           COMMISSIE
                                                Brussel, 13.12.2019
                                                C(2019) 8803 final
              UITVOERINGSBESLUIT (EU) …/... VAN DE COMMISSIE
                                    van 13.12.2019
   tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de
        elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
NL                                                                                 NL
 ---pagebreak---                    UITVOERINGSBESLUIT (EU) …/... VAN DE COMMISSIE
                                                 van 13.12.2019
       tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de
             elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
   DE EUROPESE COMMISSIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van
   9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie1, en met name artikel 281,
   Overwegende hetgeen volgt:
   (1)     In artikel 6 van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek
           van de Unie is bepaald dat alle uitwisselingen van informatie tussen
           douaneautoriteiten onderling en tussen marktdeelnemers en douaneautoriteiten en de
           opslag van die informatie moeten geschieden met behulp van elektronische
           gegevensverwerkingstechnieken. Krachtens artikel 280 van deze verordening stelt de
           Commissie een werkprogramma op voor de ontwikkeling en de uitrol van de
           elektronische systemen (hierna “het werkprogramma” genoemd).
   (2)     De      Commissie         heeft      het    eerste    werkprogramma          vastgesteld     bij
           Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU van de Commissie2 en heeft het voor de eerste keer
           geactualiseerd in 2016 bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie3. Het
           werkprogramma van 2016 moet worden geactualiseerd om rekening te houden met de
           nieuwe op middelen en prioriteiten gebaseerde planning voor de elektronische
           systemen. Er moet ook rekening worden gehouden met de wijziging van artikel 278
           van Verordening (EU) nr. 952/2013 bij Verordening (EU) 2019/632 van het Europees
           Parlement en de Raad4 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere
           middelen       dan      de     elektronische      gegevensverwerkingstechnieken          waarin
           Verordening (EU) nr. 952/2013 voorziet. Om een stabiele en betrouwbare planning te
           garanderen van de uitrol van de elektronische systemen waarin
           Verordening (EU) nr. 952/2013 voorziet, mag het werkprogramma in de toekomst
           alleen worden geactualiseerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De bepaling waarin
           elk jaar een actualisering van het werkprogramma wordt vereist, moet daarom worden
           geschrapt.
   (3)     Het is ook nodig om bepaalde onderdelen van de verslagleggingsverplichting die de
           lidstaten en de Commissie is opgelegd door het nieuwe artikel 278 bis van
   1
           PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.
   2
           Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU van de Commissie van 29 april 2014 tot vaststelling van het
           werkprogramma voor het douanewetboek van de Unie (PB L 134 van 7.5.2014, blz. 46).
   3
           Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/578 van de Commissie van 11 april 2016 tot vaststelling van het
           werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het
           douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 99 van 15.4.2016, blz. 6).
   4
           Verordening (EU) 2019/632 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging
           van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere
           middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie
           voorziet (PB L 11 van 25.4.2019, blz. 54).
NL                                                      1                                                   NL
 ---pagebreak---        Verordening (EU) nr. 952/2013 ter monitoring van de vorderingen bij de ontwikkeling
       van de elektronische systemen, nader te specificeren. Overeenkomstig lid 4 van dit
       artikel doen de lidstaten de Commissie twee keer per jaar een geactualiseerde tabel
       toekomen met de door hen geboekte vorderingen bij de ontwikkeling en de uitrol van
       de elektronische systemen. De tabel dient de datums voor het bereiken van bepaalde
       mijlpalen te bevatten en, in het geval van vertragingen of het risico op vertragingen, de
       mitigerende maatregelen als bedoeld in artikel 278 bis, lid 3. Het is ook nodig om de
       datums te specificeren waarop de lidstaten de informatie moeten sturen. Zo zal de
       Commissie haar verslag over de vorderingen bij de ontwikkeling van de elektronische
       systemen aan het eind van elk jaar kunnen opstellen en indienen bij het Europees
       Parlement en de Raad. De lidstaten moeten de Commissie ook onmiddellijk over
       ingrijpende veranderingen in hun IT-planning informeren. Het is gezien de
       verslagleggingsverplichting in artikel 278 bis, lid 4, niet langer nodig om van de
       lidstaten te eisen dat zij informatie zes maanden voor de uitrol van een nieuw
       elektronisch systeem sturen.
   (4) Het werkprogramma dient een lijst te bevatten van de elektronische systemen waarin
       is voorzien in Verordening (EU) nr. 952/2013, de voor deze systemen relevante
       artikelen en de datums waarop de systemen naar verwachting operationeel worden.
       Het werkprogramma moet een onderscheid maken tussen de elektronische systemen
       die de lidstaten zelf ontwikkelen (hierna “nationale systemen” genoemd) en de
       systemen die zij in samenwerking met de Commissie ontwikkelen (hierna de “trans-
       Europese systemen” genoemd). Om Verordening (EU) nr. 952/2013 ten volle
       doeltreffend te laten zijn, zijn al deze elektronische systemen nodig. De lijst moet
       worden gebaseerd op de bestaande planning voor alle IT-gerelateerde douaneprojecten
       (het strategische meerjarenplan voor de douane, hierna “MASP-C”5 genoemd), die is
       opgesteld overeenkomstig Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en
       de Raad6, en met name artikel 4 en artikel 8, lid 2, daarvan. De in het werkprogramma
       bedoelde elektronische systemen moeten overeenkomstig het MASP-C worden
       beheerd, voorbereid en ontwikkeld.
   (5) Aangezien de overgangsperiode naar de volledige toepassing van Verordening (EU)
       nr. 952/2013 ten laatste beëindigd moet zijn in de in artikel 278 van deze verordening
       genoemde datums, worden in het werkprogramma de actuele datums voor de uitrol
       van elk van de elektronische systemen nader vastgelegd en wordt zo de einddatum van
       de toepassing van de specifieke overgangsmaatregelen zoals bepaald in Gedelegeerde
       Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie7 vastgesteld.
   (6) Terwijl de lidstaten aan de hand van het werkprogramma kunnen kiezen om een trans-
       Europees of nationaal elektronisch systeem in een bepaalde periode (d.w.z.
       uitroltermijn) uit te rollen, moet uit de bijlage duidelijk blijken dat de “begindatum van
       de uitrol” de vroegste datum is waarop lidstaten het nieuwe elektronische systeem
       mogen operationaliseren, en dat de “einddatum van de uitrol” de laatste datum is
       waarop alle lidstaten en alle marktdeelnemers het nieuwe of geactualiseerde
   5
       https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
   6
       Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een
       papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven (PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21).
   7
       Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 van de Commissie van 17 december 2015 tot aanvulling van
       Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad met overgangsregels voor
       enkele bepalingen van het douanewetboek van de Unie voor de gevallen waarin de relevante
       elektronische systemen nog niet operationeel zijn, en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU)
       2015/2446 (PB L 69 van 15.3.2016, blz. 1).
NL                                                   2                                                       NL
 ---pagebreak---           elektronische systeem moeten gaan gebruiken. De einddatum van de uitrol moet ook
          het eind zijn van de periode van de overgangsmaatregelen voor dat elektronische
          systeem. Deze datums moeten daarom worden vastgesteld op basis van de uiterste
          termijnen in artikel 278, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Deze
          uitroltermijnen zijn noodzakelijk om de systemen op het niveau van de Unie te
          implementeren, rekening houdend met de behoeften van elk systeem. Er gelden andere
          regels met betrekking tot de uitroltermijnen die van toepassing zijn op het
          douaneproject veiligheidsvereisten vóór aankomst (ICS2). In dit geval moeten alle
          lidstaten er klaar voor zijn om elke release van het project uit te rollen op de
          startdatum voor de release, en marktdeelnemers moeten met instemming van de
          lidstaten de mogelijkheid krijgen om binnen de uitroltermijn een verbinding te leggen
          met het systeem.
   (7)    De uitroltermijnen voor de migratie van nationale elektronische systemen moeten
          worden aangepast aan de nationale project- en migratieplannen van de lidstaten en er
          moet rekening worden gehouden met de specifieke nationale IT-omgevingen en
          omstandigheden. De einddatums van de uitrol van de nationale elektronische systemen
          moeten ook het eind zijn van de periodes van de overgangsmaatregelen voor die
          elektronische systemen. Deze datums moeten daarom worden vastgesteld op basis van
          de uiterste termijnen in artikel 278, leden 1, 2 en 3, van Verordening (EU)
          nr. 952/2013.
   (8)    De lidstaten en de Commissie moeten er ook voor zorgen dat de marktdeelnemers
          tijdig de technische informatie ontvangen die zij nodig hebben om hun eigen
          elektronische systemen te actualiseren en verbinding te leggen met de nieuwe of
          bijgewerkte elektronische systemen waarin in Verordening (EU) nr. 952/2013 is
          voorzien. Er dient tussen de 12 en 24 maanden vóór de uitrol van een specifiek
          systeem over de wijzigingen te worden gecommuniceerd, al naargelang de omvang en
          aard van dat systeem. Als het gaat om kleine veranderingen kan deze periode korter
          zijn.
   (9)    De datums van de uitrol van bepaalde projecten moeten worden aangepast om te
          zorgen voor synchronisatie tussen het werkprogramma en het MASP-C, en om
          rekening te houden met de nieuwe termijnen in artikel 278 van
          Verordening (EU) nr. 952/2013.
   (10)   De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het
          Comité douanewetboek,
   HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
                                              Artikel 1
                                       Het werkprogramma
   Het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin
   Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek voorziet (hierna “het
   werkprogramma” genoemd), zoals uiteengezet in de bijlage, wordt hierbij aangenomen.
                                              Artikel 2
                                            Uitvoering
   1. De Commissie en de lidstaten werken samen bij de uitvoering van het werkprogramma.
NL                                                3                                             NL
 ---pagebreak---    2. De lidstaten dragen zorg voor de ontwikkeling en de uitrol van de desbetreffende
   elektronische systemen binnen de datums van de desbetreffende uitroltermijnen zoals
   vastgelegd in het werkprogramma.
   3. De in het werkprogramma gespecificeerde projecten en de voorbereiding en implementatie
   van de desbetreffende elektronische systemen worden beheerd in overeenstemming met het
   werkprogramma en het strategische meerjarenplan voor de douane.
   4. De Commissie streeft naar een gemeenschappelijke visie en overeenstemming met de
   lidstaten over de reikwijdte van de projecten en het ontwerp, de vereisten en de architectuur
   van de elektronische systemen, wanneer de projecten van het werkprogramma van start gaan.
   In voorkomend geval raadpleegt de Commissie ook de marktdeelnemers en houdt zij rekening
   met hun standpunten.
                                               Artikel 3
                                          Actualiseringen
   Het werkprogramma wordt op gezette tijden geactualiseerd om het af te stemmen op en aan te
   passen aan de ontwikkelingen bij de uitvoering van Verordening (EU) nr. 952/2013 en om
   rekening te houden met de concrete vorderingen bij het voorbereiden en ontwikkelen van de
   elektronische systemen. Dit geldt met name voor de beschikbaarheid van gezamenlijk
   overeengekomen specificaties en de praktische operationele lancering van de elektronische
   systemen.
                                               Artikel 4
                                 Communicatie en verslaglegging
   1. De Commissie en de lidstaten wisselen informatie uit over de planning en de voortgang bij
   de implementatie van elk systeem.
   2. De lidstaten dienen de nationale project- en migratieplannen en de tabel over hun
   vorderingen bij de ontwikkeling en uitrol van de elektronische systemen als bedoeld in artikel
   278 bis, lid 4, van Verordening (EU) nr. 952/2013 uiterlijk op 31 januari en 30 juni van elk
   jaar in bij de Commissie. De plannen en de tabel bevatten de relevante informatie die nodig is
   voor het jaarlijkse verslag dat krachtens artikel 278 bis van Verordening (EU) nr. 952/2013
   door de Commissie moet worden ingediend.
   3. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk in kennis van elke belangrijke actualisering
   van de nationale project- en migratieplannen.
   4. De lidstaten verstrekken de marktdeelnemers tijdig de technische specificaties met
   betrekking tot de externe communicatie van het nationale elektronische systeem.
                                               Artikel 5
                                              Intrekking
   1. Uitvoeringsbesluit 2016/578/EU wordt ingetrokken.
   2. Verwijzingen naar het ingetrokken besluit en naar Uitvoeringsbesluit 2014/255/EU worden
   gelezen als verwijzingen naar dit besluit.
                                               Artikel 6
                                         Inwerkingtreding
NL                                                 4                                              NL
 ---pagebreak---    Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
   Publicatieblad van de Europese Unie.
   Gedaan te Brussel, 13.12.2019
                                               Voor de Commissie
                                               De voorzitter
                                               Ursula von der LEYEN
NL                                               5                                            NL
 ---documentbreak---                                                           NL
                                                      BIJLAGE
Werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het
douanewetboek van de Unie voorziet
I. INLEIDING
1.Het werkprogramma is een instrument voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013
   die betrekking hebben op de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen in deze verordening.
2.In het werkprogramma worden ook de periodes vastgesteld gedurende welke de overgangsmaatregelen van
   toepassing zijn tot de uitrol van de nieuwe of geactualiseerde elektronische systemen als bedoeld in Gedelegeerde
   Verordening (EU) 2015/2446, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/341 en Uitvoeringsverordening (EU)
   2015/2447.
3.Onder de “belangrijkste mijlpaal” van de technische specificaties wordt verstaan de datum waarop een stabiele
   versie van de technische specificaties ter beschikking wordt gesteld. Voor de nationale systemen of componenten
   wordt deze datum meegedeeld in het kader van de bekendmaking van de nationale projectplanning.
4.In het werkprogramma worden de volgende “uitroldatums” voor de trans-Europese en nationale systemen
   vastgesteld:
   a) de begindatum van de uitroltermijn voor de elektronische systemen, te begrijpen als de vroegste datum waarop
     het elektronische systeem operationeel wordt;
   b) de einddatum van de uitroltermijn voor de elektronische systemen, te begrijpen als
       de uiterste datum waarop de systemen in alle lidstaten operationeel worden en door alle marktdeelnemers
      worden gebruikt en
       de datum waarop de overgangsmaatregelen aflopen.
   De datum voor de toepassing van punt b) is dezelfde datum als de begindatum wanneer er niet in een concrete
   termijn voor de migratie of de uitrol is voorzien.
5.In het geval van louter nationale systemen of specifieke nationale componenten die deel uitmaken van een breder
   project van de Unie, kunnen de lidstaten de uitroldatums en begin- en einddatums van een uitroltermijn in hun
   nationale projectplanning vastleggen, mits zij de uiterste datums in acht nemen die in artikel 278 van
   Verordening (EU) nr. 952/2013 op algemeen niveau zijn vastgesteld.
   De eerste alinea geldt voor de volgende nationale systemen of specifieke nationale componenten:
   a) DWU Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) component 2 (upgrade van de nationale uitvoersystemen)
      (punt 10 van deel II);
   b)DWU Bijzondere regelingen (SP IMP/SP EXP) (punt 12 van deel II);
   c) DWU Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van aanbrengen en tijdelijke opslag (punt 13 van deel II);
   d)DWU Nationale invoersystemen - upgrade (punt 14 van deel II);
   e) DWU Beheer van de zekerheidstelling (GUM) — component 2 (punt 16 van deel II).
6. In het geval van trans-Europese systemen met een uitroltermijn maar zonder een specifieke implementatiedatum
   kunnen de lidstaten in voorkomend geval op een passend tijdstip binnen deze termijn met de uitrol beginnen en
   voorzien in een periode waarbinnen de marktdeelnemers kunnen migreren. De begin- en einddatums worden aan
   de Commissie meegedeeld. De Commissie en de lidstaten moeten zorgvuldig rekening houden met aspecten die
   betrekking hebben op de gemeenschappelijke domeinen.
   De eerste alinea geldt voor de volgende trans-Europese systemen:
                                                            1
 ---pagebreak---   a)     DWU NCTS - upgrade (punt 9 van deel II);
  b)     DWU AES (component 1) (punt 10 van deel II);
  c)     DWU CCI - upgrade (punt 15 van deel II).
  Ook het trans-Europese DWU ICS2 (punt 17 van deel II) vereist een stapsgewijze implementatie en overgang. De
  aanpak is in dit geval echter anders omdat alle lidstaten geacht worden bij de start van elke uitroltermijn op
  hetzelfde moment klaar te zijn voor elke release. Bovendien kunnen de lidstaten in voorkomend geval de
  marktdeelnemers toestaan om stapsgewijs verbinding te leggen met het systeem tot het eind van de uitroltermijn
  waarin in elk van de releases is voorzien. De lidstaten moeten in samenwerking met de Commissie de uiterste
  datums en instructies voor de marktdeelnemers op hun website publiceren.
7.Bij de implementatie van het werkprogramma zullen de Commissie en de lidstaten een zorgvuldig evenwicht
  moeten vinden in het complexe samenspel van onderlinge afhankelijkheden, variabelen en veronderstellingen. De
  planning zal worden beheerd volgens de in het MASP-C vastgestelde beginselen.
  De projecten zullen in verschillende fasen ten uitvoer worden gelegd, van de voorbereiding en de ontwikkeling tot
  de bouw, het testen, de migratie en de uiteindelijke inbedrijfstelling. De rol van de Commissie en de lidstaten in
  deze verschillende fasen zal afhangen van de aard en architectuur van het systeem en de componenten of diensten
  ervan, zoals beschreven in de gedetailleerde projectfiches van het MASP-C. Waar passend zal de Commissie, in
  nauwe samenwerking met en na toetsing door de lidstaten, gemeenschappelijke technische specificaties vaststellen
  en deze 24 maanden vóór de beoogde uitroldatum van het elektronische systeem finaliseren.
  De lidstaten en de Commissie moeten er ook voor zorgen dat de marktdeelnemers tijdig de technische informatie
  ontvangen die zij nodig hebben om hun eigen elektronische systemen te actualiseren en verbinding te leggen met
  de nieuwe of bijgewerkte elektronische systemen waarin in Verordening (EU) nr. 952/2013 is voorzien. Eventuele
  veranderingen moeten 12 tot 24 maanden vóór de uitrol van een specifiek systeem aan de marktdeelnemers
  worden gemeld, al naargelang de reikwijdte en aard van de verandering, zodat de marktdeelnemers hun systemen
  en interfaces kunnen plannen en aanpassen. Als het gaat om kleine veranderingen, kan deze periode korter zijn.
  De lidstaten en, waar passend, de Commissie zullen zorg dragen voor de ontwikkeling en de uitrol van de
  systemen in overeenstemming met de gedefinieerde systeemarchitectuur en -specificaties. De werkzaamheden
  zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de in het werkprogramma vermelde mijlpalen en datums. De
  Commissie en de lidstaten zullen ook samenwerken met marktdeelnemers en andere belanghebbenden.
  De marktdeelnemers zullen de nodige maatregelen moeten nemen om gebruik te kunnen maken van de systemen
  zodra deze zijn ingevoerd, en zij doen dit uiterlijk op de einddatums die in dit werkprogramma zijn bepaald of, in
  voorkomend geval, door de lidstaten in het kader van hun nationale plan zijn vastgesteld.
                                                           2
 ---pagebreak--- II. LIJST VAN PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN DE UITROL VAN ELEKTRONISCHE SYSTEMEN
A. Volledige lijst
        “DWU-projecten en daarmee samenhangende                          Rechtsgronds        Belangrijkste  Uitroldatums voor de elektronische
                    elektronische systemen”                                    lag             mijlpaal                   systemen
Lijst van projecten voor de ontwikkeling en de uitrol van
   elektronische systemen die voor de toepassing van het
                   wetboek noodzakelijk zijn
                                                                                                             Begindatum         Einddatum van
                                                                                                                van de          de uitroltermijn
                                                                                                            uitroltermijn           voor het
                                                                                                               voor het          elektronische
                                                                                                            elektronische          systeem (2)
                                                                                                              systeem (1)               =
                                                                                                                                einddatum van
                                                                                                                                       de
                                                                                                                               overgangsperiode
1. DWU Systeem van geregistreerde exporteurs (REX)
                                                                         Artikel 6, lid 1, Streefdatum     1.1.2017            1.1.2017
Het project heeft tot doel actuele informatie ter beschikking te stellen en artikelen 16   technische
over geregistreerde exporteurs die in een land zijn gevestigd            en 64 van         specificaties
waarvoor het stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP) geldt, en
                                                                         Verordening       = Q1 2015
goederen naar de Unie uitvoeren. Het systeem is trans-Europees en
bevat ook gegevens over EU-marktdeelnemers ter ondersteuning van
                                                                         (EU)
de uitvoer naar SAP-landen. De vereiste gegevens zullen geleidelijk      nr. 952/2013
in het systeem worden ingevoerd tot 31 december 2017.
2. DWU Bindende tariefinlichtingen (BTI)
                                                                         Artikel 6, lid 1,
Het project moet resulteren in een upgrade van het bestaande trans- en artikelen 16,
Europese systeem EBTI-3, met name in de:                                 22, 23, 26, 27,
a) aanpassing van het EBTI-3-systeem aan de vereisten van het 28, 33 en 34 van
    DWU;                                                                 Verordening
                                                                                 3
 ---pagebreak---  b) uitbreiding van aangiftegegevens in verband met regelingen
                                                                        (EU)
     waarop toezicht moet worden uitgeoefend;                           nr. 952/2013
 c) monitoring van verplicht BTI-gebruik;
 d) monitoring en beheer van verlengd BTI-gebruik.
 Het project is in twee fasen uitgevoerd.
 De eerste fase (stap 1) voorziet in de functionaliteit om stapsgewijs
 per 1 maart 2017 de krachtens het DWU vereiste gegevensset voor de                       Streefdatum   1.3.2017          1.3.2017
 aangifte te ontvangen totdat de projecten in de punten 10 (uiterlijk 1                   technische    (fase 1 — stap 1) (fase 1 — stap 1)
 december 2023) en 14 (uiterlijk december 2022) zijn                                      specificaties
 geïmplementeerd. Met stap 2 wordt voldaan aan de verplichting om                         = Q2 2016     2.10.2017         2.10.2017
 controle uit te oefenen op het BTI-gebruik, op basis van de nieuw                                      (fase 1 — stap 2) (fase 1 — stap 2)
 vereiste gegevensset voor de aangifte en de afstemming op het proces
                                                                                          (fase 1)
 van douanebeschikkingen.
 In de tweede fase wordt het elektronische formulier voor BTI-
 aanvragen en -beschikkingen geïmplementeerd en krijgen
 marktdeelnemers toegang tot een geharmoniseerde interface voor
 ondernemers om BTI-aanvragen in te dienen en BTI-beschikkingen                           Streefdatum   1.10.2019         1.10.2019
 te ontvangen langs elektronische weg.                                                    technische    (fase 2)          (fase 2)
                                                                                          specificaties
                                                                                          = Q2 2018
                                                                                          (fase 2)
3. DWU Douanebeschikkingen
                                                                        Artikel 6, lid 1, Streefdatum   2.10.2017         2.10.2017
Het project strekt tot harmonisering van het aanvraag-,                 en artikelen 16,  technische
besluitvormings- en beheerproces voor douanebeschikkingen door          22, 23, 26, 27 en specificaties
middel van standaardisering en elektronisch beheer van de aanvraag-
                                                                        28 van            = Q4 2015
en de beschikking-/vergunningsgegevens voor de gehele Unie. Het
project heeft betrekking op beschikkingen die door een of meer
                                                                        Verordening
lidstaten krachtens het wetboek worden gegeven, en zal                  (EU) nr.
systeemcomponenten omvatten die centraal zijn ontwikkeld op het         952/2013
niveau van de Unie en voorzien in de integratie met nationale
componenten als de lidstaten daarvoor gekozen hebben. Dit trans-
Europese systeem vergemakkelijkt het overleg tijdens het
besluitvormingsproces en het beheer van de vergunningen.
                                                                                4
 ---pagebreak--- 4. Directe toegang voor ondernemers tot de Europese
informatiesystemen (uniform gebruikersbeheer & digitale Artikel 6, lid 1,               Streefdatum   2.10.2017 2.10.2017
handtekening)                                                         en artikel 16 van technische
                                                                      Verordening       specificaties
Dit project moet praktische oplossingen aanreiken voor een
                                                                      (EU)              = Q4 2015
rechtstreekse en geharmoniseerde toegang voor ondernemers in de
vorm van een dienst voor gebruiker-naar-systeeminterfaces, die moet
                                                                      nr. 952/2013
worden geïntegreerd in de elektronische douanesystemen als
omschreven in de specifieke DWU-projecten. Het uniforme
gebruikersbeheer en de digitale handtekening zullen worden
geïntegreerd in de portalen van de betrokken systemen en
ondersteuning bieden voor identiteits-, toegangs- en gebruikersbeheer
in overeenstemming met het vereiste veiligheidsbeleid.
De eerste uitrol vond plaats samen met het DWU-systeem
Douanebeschikkingen.
De oplossing voor de technische authenticatie en het
gebruikersbeheer zal vervolgens beschikbaar worden gesteld voor
andere DWU-projecten zoals DWU Bindende tariefinlichtingen
(BTI), DWU Geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) - upgrade,
DWU Bewijs van Uniestatus (PoUS) en DWU Inlichtingenbladen
(INF) voor bijzondere regelingen. Voor de uitroldatums wordt naar
de verschillende projecten verwezen.
5. DWU Geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) - upgrade
                                                                      Artikel 6, lid 1,
Het project strekt ertoe de bedrijfsprocessen met betrekking tot AEO- en artikelen 16,
aanvragen en -vergunningen te verbeteren, rekening houdend met de 22, 23, 26, 27,
wijzigingen in de wettelijke bepalingen van het DWU.
                                                                      28, 38 en 39 van
In de eerste fase wordt met het project beoogd de belangrijkste Verordening
verbeteringen van het AEO-systeem te implementeren in het kader (EU)
van de harmonisatie van het besluitvormingsproces bij de douane.      nr. 952/2013      Streefdatum   5.3.2018  5.3.2018
In de tweede fase wordt het elektronische formulier voor AEO-                           technische    (fase 1)  (fase 1)
aanvragen en -beschikkingen geïmplementeerd en krijgen                                  specificaties
                                                                              5
 ---pagebreak--- marktdeelnemers toegang tot een geharmoniseerde interface om                             = Q1 2016
AEO-aanvragen in te dienen en AEO-beschikkingen te ontvangen
langs elektronische weg. Het geactualiseerde systeem wordt in twee                       Streefdatum   1.10.2019         1.10.2019
releases uitgerold: deel 1 voor de indiening van de AEO-aanvraag en                      technische    (fase 2 – deel 1  (fase 2 – deel 1)
het besluitvormingsproces, en deel 2 voor de andere daaropvolgende                       specificaties
processen.
                                                                                                       eerste processen)
                                                                                         = Q4 2018     16.12.2019        16.12.2019
                                                                                                       (fase 2 – deel 2  (fase 2 – deel 2)
                                                                                                       andere processen)
6. DWU Systeem voor de registratie en identificatie van
marktdeelnemers - upgrade (EORI 2)                                    Artikel 6, lid 1,  Streefdatum   5.3.2018          5.3.2018
                                                                      en artikel 9 van   technische
Dit project moet resulteren in een beperkte upgrade van het bestaande Verordening        specificaties
trans-Europese EORI-systeem dat de registratie en identificatie
                                                                      (EU)               = Q2 2016
mogelijk maakt van marktdeelnemers uit de Unie en uit derde landen
en van andere personen dan marktdeelnemers die op douanegebied
                                                                      nr. 952/2013 tot
actief zijn in de Unie.                                               vaststelling van
                                                                      het
                                                                      douanewetboek
                                                                      van de Unie
7. DWU Surveillance 3
                                                                      Artikel 6, lid 1,  Streefdatum   1.10.2018         1.10.2018
Dit project moet resulteren in een upgrade van Surveillance 2+        artikel 16 en      technische
waarbij het systeem wordt aangepast aan de vereisten van het DWU,     artikel 56, lid 5, specificaties
zoals de standaarduitwisseling van informatie via elektronische
                                                                      van Verordening    = Q3 2016
gegevensverwerkingstechnieken, en functionaliteiten worden
ingevoerd om het geheel van door de lidstaten aangeleverde
                                                                      (EU) nr.
toezichtgegevens te kunnen verwerken en analyseren.                   952/2013
Er wordt daarom onder meer voorzien in verdere mogelijkheden voor
datamining en rapportagefunctionaliteiten, die door de Commissie en
de lidstaten zullen kunnen worden gebruikt.
De volledige implementatie van dit project is afhankelijk van de
implementatie van de projecten in de punten 10 (uiterlijk 1 december
2023) en 14 (uiterlijk 31 december 2022). De uitroldatum van dit
systeem moet door de lidstaten in het kader van hun nationale
plannen worden vastgesteld.
                                                                               6
 ---pagebreak---                                                                   Artikel 6, lid 1, Streefdatum   1.3.2024 1.3.2024
8. DWU Bewijs van Uniestatus (PoUS)                               en artikelen 16   technische    (fase 1) (fase 1)
Het project beoogt de oprichting van een nieuw trans-Europees en 153 van            specificaties
systeem om de bewijzen van Uniestatus T2L/F en het Verordening                      = Q1 2022
douanemanifest (afgegeven door een niet-toegelaten afgever) op te (EU)
slaan, te beheren en op te vragen.                                nr. 952/2013
Aangezien het douanemanifest verband houdt met het Europees                                       2.6.2025 2.6.2025
maritiem éénloketsysteem, zal dit deel van het project onder een                                  (fase 2) (fase 2)
afzonderlijke fase vallen.
9. DWU Nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer
(NCTS) - upgrade                                                  Artikel 6, lid 1,
                                                                  artikel 16 en
Dit project strekt ertoe het bestaande trans-Europese artikelen 226 tot
NCTS in overeenstemming te brengen met het nieuwe en met 236 van
DWU.                                                              Verordening
                                                                  (EU)
Component 1 – “NCTS fase 5”: deze fase beoogt het nr. 952/2013                      Streefdatum   1.3.2021 1.12.2023
NCTS in overeenstemming te brengen met de nieuwe                                    technische
DWU-vereisten,             met     uitzondering      van      de                    specificaties
gegevenselementen voor veiligheid in douaneaangiften                                = Q4 2019
voor douanevervoer van goederen die het douanegebied
van de Unie worden binnengebracht.
Eronder valt de registratie van voorvallen tijdens het
                                                                           7
 ---pagebreak--- vervoer en de aanpassing van de informatie-uitwisseling
aan de DWU-gegevensvereisten, alsook de upgrade en de
ontwikkeling van interfaces met andere systemen.
                                                                                Streefdatum   3.6.2024      2.6.2025
Component 2 – “NCTS fase 6”: deze fase beoogt de                                technische
specifieke nieuwe vereisten te implementeren voor de                            specificaties
gegevenselementen voor veiligheid in douaneaangiften                            = Q2 2022
voor douanevervoer van goederen die het douanegebied
van de Unie worden binnengebracht als gevolg van
project 17 (DWU ICS2). Tijdens de eerste fase van het
project zal overeenstemming worden bereikt over de
reikwijdte en de implementatie.
10. DWU Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES)
                                                              Artikel 6, lid 1,
Dit project beoogt de implementatie van de DWU-vereisten voor artikel 16,
uitvoer en uitgaan.                                           artikel 179 en
                                                              artikelen 263 tot
                                                              en met 276 van
                                                              Verordening
                                                              (EU)
                                                              nr. 952/2013      Streefdatum   1.3.2021      1.12.2023
                                                                                technische    (component 1) (component 1)
                                                                                specificaties
                                                                                = Q4 2019
                                                                                (component 1)
                                                                       8
 ---pagebreak---  Component 1 - “Trans-Europees AES” Met dit project wordt
 beoogd het bestaande trans-Europese uitvoercontrolesysteem verder
 te ontwikkelen tot een alomvattend geautomatiseerd uitvoersysteem
 dat tegemoet komt aan de door het DWU gestelde bedrijfsvereisten
 inzake processen en gegevens, waaronder vereenvoudigde
 procedures en gecentraliseerde uitklaring. Dit project beoogt tevens
 de ontwikkeling van geharmoniseerde interfaces met het systeem
 voor het verkeer van accijnsgoederen (EMCS) en het NCTS. Op die
 manier zal het AES een volledige automatisering van de
 uitvoerprocedures en uitgangsformaliteiten mogelijk maken. Het
 AES omvat onderdelen die op centraal en nationaal niveau moeten                        Streefdatum       1.3.2021      1.12.2023
 worden ontwikkeld, waaronder de nationale componenten waarin de                        technische        (component 2) (component 2)
 uitvoeraangifte wordt ingediend en verwerkt zodat de daarop                            specificaties
 aansluitende uitwisseling van informatie met het douanekantoor van                     = vast te stellen
 uitgang via de gemeenschappelijke componenten van het AES kan                          door de lidstaten
 plaatsvinden.
                                                                                        (component 2)
 Component 2 – “Nationale uitvoersystemen - upgrade” Er moet
 voor afzonderlijke nationale systemen, die niet onder het AES vallen
 maar er nauw mee samenhangen, een upgrade worden verricht van
 de specifieke nationale elementen die betrekking hebben op uitvoer-
 en/of uitgangsformaliteiten. Voor zover deze elementen losstaan van
 het gemeenschappelijke domein voor het AES, kunnen zij onder
 deze component vallen.
11. DWU Inlichtingenbladen (INF) voor bijzondere regelingen
                                                                      Artikel 6, lid 1, Streefdatum       1.6.2020      1.6.2020
Met dit project wordt beoogd een nieuw trans-Europees systeem te artikel 16, artikel technische
ontwikkelen ter ondersteuning en stroomlijning van de 215 en artikelen specificaties
beheerprocessen en de elektronische verwerking van INF-gegevens
                                                                      255 tot en met    = Q2 2018
op het gebied van bijzondere regelingen.
                                                                      262 van
                                                                      Verordening
                                                                      (EU) nr.
                                                                              9
 ---pagebreak---                                                                         952/2013
12. DWU Bijzondere regelingen
                                                                        Artikel 6, lid 1, Streefdatum
Met dit project wordt beoogd de afhandeling van bijzondere              artikel 16,       technische
regelingen overal in de Unie te versnellen, te vergemakkelijken en te   artikel 215,      specificaties
harmoniseren       door     te    voorzien    in    gemeenschappelijke
                                                                        artikelen 237 tot = vast te stellen
bedrijfsprocesmodellen. In de nationale systemen zullen alle
wijzigingen ten aanzien van douane-entrepots, bijzondere
                                                                        en met 242 en     door de lidstaten
bestemming, tijdelijke invoer, actieve en passieve veredeling die       250 tot en        (voor
ingevolge het DWU zijn vereist, worden geïmplementeerd.                 met 262 van       componenten 1
                                                                        Verordening       en 2)
Dit project zal in twee delen ten uitvoer worden gelegd.                (EU)
 “Component 1 - "Nationaal SP EXP” Dit deel zal voorzien in de nr. 952/2013
 vereiste nationale elektronische oplossingen voor uitvoergerelateerde
 activiteiten in het kader van bijzondere regelingen.                                                       1.3.2021           1.12.2023
                                                                                                            (component 1)      (component 1)
 “Component 2 - "Nationaal SP IMP” Dit deel zal voorzien in de                                              Vast te stellen    Vast te stellen door
 vereiste nationale elektronische oplossingen voor invoergerelateerde
                                                                                                            door de lidstaten  de lidstaten als
 activiteiten in het kader van bijzondere regelingen.
                                                                                                            als onderdeel van  onderdeel van het
De implementatie van deze projecten zal plaatsvinden via de                                                 het nationale plan nationale plan met
projecten die zijn opgenomen in de punten 10 en 14.                                                                            een uitroltermijn tot
                                                                                                            (component 2)
                                                                                                                               en met 31.12.2022
                                                                                                                               (component 2)
13. DWU Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van
aanbrengen en tijdelijke opslag                                         Artikel 6, lid 1, Streefdatum       Vast te stellen    Vast te stellen door
                                                                        artikel 16 en     technische        door de lidstaten  de lidstaten als
Met dit project wordt beoogd de in het DWU beschreven processen         artikelen 133 tot specificaties     als onderdeel van  onderdeel van het
voor de kennisgeving van de aankomst van het vervoermiddel, het
                                                                        en met 152 van    = vast te stellen het nationale plan nationale plan met
aanbrengen van de goederen (kennisgeving van aanbrengen) en de
aangifte tot tijdelijke opslag te definiëren en de harmonisatie daarvan
                                                                        Verordening       door de lidstaten                    een uitroltermijn tot
in alle lidstaten te ondersteunen wat betreft de uitwisseling van       (EU)              en voor de                           en met 31.12.2022
gegevens tussen bedrijven en douane.                                    nr. 952/2013      kennisgeving van
Het project omvat de automatisering van processen op nationaal                            de aankomst in
niveau.                                                                                   overeenstemming
                                                                                          met de ICS2-
                                                                                10
 ---pagebreak---                                                                                           planning.
14. DWU Nationale invoersystemen - upgrade
                                                                       Artikel 6, lid 1,  Streefdatum       Vast te stellen    Vast te stellen door
Met dit project wordt beoogd alle uit het DWU voortvloeiende           artikel 16, lid 1, technische        door de lidstaten  de lidstaten als
processen en gegevensvereisten die verband houden met invoer (en       en artikelen 53,   specificaties     als onderdeel van  onderdeel van het
niet onder een van de andere projecten van het werkprogramma
                                                                       56, 77 tot en      = vast te stellen het nationale plan nationale plan met
vallen), te implementeren. Hieronder vallen hoofdzakelijk de
wijzigingen in de regeling “in het vrije verkeer brengen”
                                                                       met 80, 83 tot en  door de lidstaten                    een uitroltermijn tot
(standaardprocedure + vereenvoudigingen), maar ook de effecten die     met 87, 101 tot                                         en met 31.12.2022
door andere systeemmigraties worden teweeggebracht. Dit project        en met 105, 108,
heeft betrekking op het nationale invoerdomein, dat de nationale       109, 158 tot en
systemen voor de verwerking van douaneaangiften omvat alsook           met 187 en 194
andere systemen zoals nationale boekhoud- en betaalsystemen.           en 195 van
                                                                       Verordening
                                                                       (EU)
                                                                       nr. 952/2013
15. DWU Gecentraliseerde inklaring (CCI)
                                                                       Artikel 6, lid 1,
Dit project moet het mogelijk maken dat goederen via een               en artikelen 16
gecentraliseerd systeem onder een douaneregeling kunnen worden         en 179 van
geplaatst, zodat marktdeelnemers hun douaneactiviteiten kunnen
                                                                       Verordening
centraliseren. De verwerking van de douaneaangifte en de fysieke
vrijgave van de goederen moeten door de desbetreffende
                                                                       (EU)
douanekantoren worden gecoördineerd. Dit is een trans-Europees         nr. 952/2013
systeem met centraal en nationaal ontwikkelde componenten.
Het project zal in twee fasen worden uitgevoerd.
Fase 1: deze fase omvat de combinatie van gecentraliseerde
vrijmaking met standaard douaneaangiften en met vereenvoudigde
douaneaangiften en de respectieve aanvullende aangiften (ter
regularisatie van één vereenvoudigde douaneaangifte). Daarnaast zal
het de plaatsing van goederen onder de volgende douaneregelingen
omvatten: in het vrije verkeer brengen, douane-entrepot, actieve                          Streefdatum       1.3.2022           1.12.2023
veredeling en bijzondere bestemming. Wat het soort goederen betreft,                      technische
zal deze fase tot slot betrekking hebben op alle soorten goederen, met                    specificaties
uitzondering van accijnsgoederen en goederen waarop de
                                                                                          = Q3 2020
maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van
                                                                               11
 ---pagebreak--- toepassing zijn.
Fase 2: deze fase omvat alles wat niet onder fase 1 valt, te weten de
combinatie van gecentraliseerde vrijmaking met douaneaangiften via
een inschrijving in de administratie van de aangever en de respectieve
aanvullende aangiften, aanvullende aangiften ter regularisatie van
meer dan één vereenvoudigde douaneaangifte, de plaatsing van
goederen onder de regeling tijdelijke invoer, en accijnsgoederen en                      Streefdatum
goederen waarop de maatregelen van het gemeenschappelijk
                                                                                         technische        2.10.2023          2.6.2025
landbouwbeleid van toepassing zijn.
                                                                                         specificaties
                                                                                         = Q2 2022
16. DWU Beheer van de zekerheidstelling (GUM)
                                                                       Artikel 6, lid 1,
Met dit project wordt beoogd een effectief en efficiënt beheer van de artikel 16 en
verschillende soorten zekerheden te waarborgen.                        artikelen 89 tot
 Component 1 – “GUM”: het trans-Europese systeem zal zorgen            en met 100 van
 voor het beheer van doorlopende zekerheden die in meer dan één        Verordening       Streefdatum       2.10.2023          2.6.2025
 lidstaat mogen worden gebruikt, alsook de controle garanderen van     (EU)              technische        (component 1)      (component 1)
 het referentiebedrag voor elke douaneaangifte, aanvullende aangifte   nr. 952/2013      specificaties
 of andere passende kennisgeving van de voor de boeking benodigde                        = Q3 2022
 gegevens met betrekking tot de bestaande douaneschulden voor alle
 douaneregelingen van het douanewetboek van de Unie, met                                 (component 1)
 uitzondering van het douanevervoer, dat onder het NCTS-project
 valt.
 Component 2 – “Beheer nationale zekerheden”: daarnaast moet er
 een upgrade worden verricht van de elektronische systemen die op
 nationaal niveau bestaan voor het beheer van zekerheden die in één
 lidstaat geldig zijn.
                                                                                         Streefdatum       Vast te stellen    Vast te stellen door
                                                                                         technische        door de lidstaten  de lidstaten als
                                                                                         specificaties     als onderdeel van  onderdeel van het
                                                                                         = vast te stellen het nationale plan nationale plan met
                                                                                                                              een uitroltermijn tot
                                                                               12
 ---pagebreak---                                                                                         door de lidstaten (component 2) en met 2.6.2025
                                                                                        (component 2)                   (component 2)
17. DWU Invoercontrolesysteem 2 (ICS2)
                                                                      Artikel 6, lid 1, Streefdatum voor
Met dit programma wordt beoogd de veiligheid vóór aankomst van        artikel 16,       de technische
goederen die de Unie binnenkomen te verbeteren door de nieuwe         artikel 46 ,      specificaties van
DWU-vereisten met betrekking tot het indienen en de behandeling
                                                                      artikel 47 en     alle drie de
van de summiere aangiften bij binnenbrengen (ENS) te
implementeren, namelijk de verstrekking van ENS-gegevens bij meer
                                                                      artikelen 127 tot releases
dan één indiening en/of door verschillende personen en de             en met 132 van    = Q2 2018
uitwisseling van die gegevens en de resultaten van risicoanalyses     Verordening
tussen de douaneautoriteiten onderling. Het ICS2 zal tot een volledig (EU)
nieuwe architectuur en een gefaseerde vervanging van het bestaande    nr. 952/2013
trans-Europese invoercontrolesysteem leiden.
Het programma zal in drie releases worden uitgevoerd.
Release 1: als eerste fase zal deze release de verplichting voor de
desbetreffende marktdeelnemers (postaanbieders en koeriersdiensten
in het vervoer door de lucht) omvatten om minimale gegevens te
verstrekken, te weten een ENS-gegevensset vóór het laden.
Release 2: als tweede fase zal deze release de implementatie                                              15.3.2021     1.10.2021
omvatten van volledig nieuwe ENS-verplichtingen, gerelateerde                                             (release 1)   (release 1)
bedrijfsprocessen en risicobeheerprocessen voor alle goederen in het
vervoer door de lucht.
                                                                              13
 ---pagebreak--- Release 3: als derde fase zal deze release de implementatie omvatten
van      volledig    nieuwe      ENS-verplichtingen,     gerelateerde    1.3.2023    2.10.2023
bedrijfsprocessen en risicobeheerprocessen voor alle goederen in het
vervoer over zee en de binnenwateren en het weg- en spoorvervoer
                                                                         (release 2) (release 2)
(inclusief de goederen die in postzendingen via deze vervoermiddelen
worden vervoerd).
                                                                         1.3.2024    1.10.2024
                                                                         (release 3) (release 3)
                                                                      14
 ---pagebreak--- B. Overzicht van de lijst
DWU-projecten                 Uitroldatums /  2017  2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    betreffende              uitroltermijnen
  elektronische
     systemen
1. DWU         Systeem 1.1.2017              X
   van geregistreerde
   exporteurs (REX)
2. DWU Bindende 1.3.2017                     X
   tariefinlichtingen (fase 1 — stap 1)
   (BTI-systeem)
                           2.10.2017         X
                           (fase 1 — stap 2)
                           1.10.2019                     X
                           (fase 2)
3. DWU                     2.10.2017         X
   Douanebeschikkin
   gen
4. Directe     toegang 2.10.2017             X
   voor ondernemers
   tot        Europese
   informatiesysteme
   n          (uniform
   gebruikersbeheer
   &            digitale
   handtekening)
5. DWU                     1.3.2018                X
   Geautoriseerde          (fase 1)
   marktdeelnemers
   (AEO-systeem)         -
                           1.10.2019                     X
   upgrade                 (fase 2 – deel 1)
                                                            15
 ---pagebreak---                         16.12.2019
                        (fase 2 – deel 2)    X
6. DWU       Systeem 1.3.2018              X
   voor de registratie
   en     identificatie
   van
   marktdeelnemers -
   upgrade
   (EORI 2)
7. DWU                  1.10.2018          X
   Surveillance 3
8. DWU Bewijs van 1.3.2024                              X
   Uniestatus (PoUS) (fase 1)
                        2.6.2025
                                                          X
                        (fase 2)
9. DWU          Nieuw   1.3.2021-1.12.2023        X X X
   geautomatiseerd      (fase 5)
   systeem        voor  3.6.2024-2.6.2025
   douanevervoer        (fase 6)                        X X
   (NCTS) - upgrade
10. DWU                 1.3.2021-1.12.2023        X X X
     Geautomatiseerd
     uitvoersysteem
     (AES) —
     Component       1:
     trans-Europees
     AES
10. DWU                 1.3.2021-1.12.2023        X X X
     Geautomatiseerd
     uitvoersysteem
     (AES) —
                                               16
 ---pagebreak---     Component        2:
    nationale
    uitvoersystemen
    - upgrade
11. DWU                 1.6.2020                      X
    Inlichtingenblad
    en (INF) voor
    bijzondere
    regelingen
12. DWU                 nationale planning   X X X    X X X X
    Bijzondere          1.3.2021-1.12.2023 —
    regelingen —        zie ook project 10
    Component        1:
    Nationaal       SP
    EXP
12. DWU                 nationale planning   X X X    X X X
    Bijzondere          voor SP IMP
    regelingen —        (tot en met
    Component        2: 31.12.2022) — zie
    nationaal       SP ook project 14
    IMP
13. DWU                 nationale planning   X X X    X X X
    Kennisgeving        (tot en met
    van aankomst, 31.12.2022)
    kennisgeving
    van aanbrengen
    en       tijdelijke
    opslag
14. DWU Nationale nationale planning         X X X    X X X
    invoersystemen - (tot en met
    upgrade             31.12.2022)
15. DWU                 1.3.2022-1.12.2023                X X
                                                   17
 ---pagebreak---     Gecentraliseerde (fase 1)
    inklaring (CCI)
                       2.10.2023-2.6.2025                                                                                          X            X           X
                       (fase 2)
16. DWU        Beheer 2.10.2023 — 2.6.2025                                                                                          X           X           X
    van            de
    zekerheidstelling
    (GUM) —
    Component       1:
    trans-Europees
    GUM
16. DWU        Beheer nationale planning             X            X            X           X            X             X            X            X           X
    van            de (tot 2.6.2025)
    zekerheidstelling
    (GUM) —
    Component       2:
    beheer nationale
    zekerheden
17. DWU
                       15.3.2021 - 1.10.2021                                                             X
    Invoercontrolesy (release 1)
    steem
                       1.3.2023 - 2.10.2023                                                                                        X
    (ICS 2)
                       (release 2)
                       1.3.2024 - 1.10.2024
                                                                                                                                                X
                       (release 3)
(1)De begindatum van de uitroltermijn voor het elektronische systeem is de vroegste datum waarop een lidstaat met de exploitatie van het systeem kan beginnen.
                                                                                   18
 ---pagebreak--- (2) De einddatum van de uitroltermijn voor het elektronische systeem is de laatste datum waarop het systeem volledig moet zijn uitgerold en de laatste datum waarop alle
marktdeelnemers gemigreerd moeten zijn; in voorkomend geval wordt de datum vastgesteld door de lidstaten en komt deze datum overeen met de datum waarop de
overgangsperiode afloopt.
                                                                                    19