CELEX: 
Language: lt
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) …/... kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

EUROPOS
                           KOMISIJA

                                                    Briuselis, 2019 12 13
                                                    C(2019) 8803 final

                KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) …/...

                                       2019 12 13

     kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų
                         elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

LT                                                                                     LT
 ---pagebreak---                       KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) …/...

                                                   2019 12 13

         kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų
                             elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

     EUROPOS KOMISIJA,
     atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
     atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
     Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas1, ypač į jo 281 straipsnį,
     kadangi:
     (1)     Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 6
             straipsnyje numatyta, kad visi informacijos mainai tarp muitinių tarpusavyje ir tarp
             ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat tokios informacijos saugojimas turi
             būti vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.
             Reglamento 280 straipsnyje numatyta, kad Komisija turi parengti darbo programą,
             susijusią su elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (toliau – darbo programa);
     (2)     pirmąją darbo programą Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimu
             2014/255/ES2 ir 2016 m. pirmą kartą ją atnaujino Komisijos įgyvendinimo sprendimu
             (ES) 2016/5783. Siekiant atsižvelgti į naujus su elektroninėmis sistemomis susijusius
             planus, grindžiamus ištekliais ir prioritetais, 2016 m. darbo programą būtina atnaujinti.
             Be to, būtina atsižvelgti į Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio dalinį
             pakeitimą, atliktą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/6324, dėl
             priemonių, kurios nėra Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nurodytos elektroninės
             duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo.
             Siekiant užtikrinti stabilų ir patikimą Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytų
             elektroninių sistemų diegimo planavimą, ateityje darbo programa turėtų būti
             atnaujinama tik tuo atveju, jei būtų naujų pokyčių. Todėl reikėtų išbraukti nuostatą,
             pagal kurią reikalaujama darbo programą atnaujinti kasmet;
     (3)     be to, būtina papildomai patikslinti tam tikrus ataskaitų teikimo pareigos, kuri
             valstybėms narės ir Komisijai buvo nustatyta nauju Reglamento (ES) Nr. 952/2013
             278a straipsniu, kad būtų galima stebėti elektroninių sistemų kūrimo pažangą,
             aspektus. Pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės narės du kartus per metus turi pateikti
             Komisijai atnaujintą savo pažangos kuriant ir diegiant elektronines sistemas lentelę.
             Lentelėje turėtų būti nurodytos tam tikrų etapų užbaigimo datos ir, jei vėluojama arba

     1
             OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
     2
             2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/255/ES, kuriuo nustatoma Sąjungos
             muitinės kodekso darbo programa (OL L 134, 2014 5 7, p. 46).
     3
             2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo
             programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu
             (OL L 99, 2016 4 15, p. 6–20).
     4
             2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/632, kuriuo iš dalies
             keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės
             kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu
             (OL L 11, 2019 4 25, p. 54).

LT                                                       1                                                        LT
 ---pagebreak---              jei kyla vėlavimo rizika, 278a straipsnio 3 dalyje nurodyti rizikos mažinimo veiksmai.
             Taip pat būtina nurodyti datas, iki kurių valstybės narės turėtų atsiųsti tą informaciją.
             Taip Komisija galės iki kiekvienų metų pabaigos parengti ir Europos Parlamentui ir
             Tarybai pateikti elektroninių sistemų kūrimo pažangos ataskaitą. Be to, valstybės narės
             turėtų nedelsdamos informuoti Komisiją apie svarbius jų IT planų pakeitimus. Tačiau,
             atsižvelgiant į 278a straipsnio 4 dalyje nustatytą ataskaitų teikimo pareigą, nebėra
             būtinybės reikalauti, kad valstybės narės informaciją pateiktų likus 6 mėnesiams iki
             naujos elektroninės sistemos įdiegimo;
     (4)     darbo programoje turėtų būti išvardytos Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytos
             elektroninės sistemos, atitinkami straipsniai, kuriuose tos sistemos numatytos, ir
             numatomos tų sistemų veikimo pradžios datos. Darbo programoje turėtų būti
             skiriamos elektroninės sistemos, kurias valstybės narės turi sukurti pačios
             (nacionalinės sistemos), ir sistemos, kurias jos turi sukurti bendradarbiaudamos su
             Komisija (visos Europos sistemos). Visos šios elektroninės sistemos būtinos, kad
             Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 veiktų visa apimtimi. Tas sąrašas turėtų būti sudarytas
             remiantis dabartiniu visus su IT susijusius muitinės projektus apimančiu planavimo
             dokumentu (muitinės daugiamečiu strateginiu planu; angl. multi-annual strategic plan
             for customs, MASP-C5), kuris rengiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos
             sprendimą Nr. 70/2008/EB6, ypač jo 4 straipsnį ir 8 straipsnio 2 dalį. Darbo
             programoje nurodytos elektroninės sistemos turėtų būti tvarkomos, projektuojamos ir
             kuriamos taip, kaip nustatyta MASP-C;
     (5)     kadangi pereinamasis laikotarpis, per kurį Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 turi būti
             pradėtas taikyti visa apimtimi, turėtų baigtis iki šio reglamento 278 straipsnyje
             nurodytų datų, darbo programoje tiksliau nustatomos faktinės kiekvienos elektroninės
             sistemos įdiegimo datos, sutampančios su Komisijos deleguotajame reglamente (ES)
             2016/3417 nustatytų konkrečių pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo laikotarpio
             pabaiga;
     (6)     jei pagal darbo programą valstybėms narėms suteikiama galimybė pasirinkti, kada per
             tam tikrą laikotarpį (t. y. diegimo laikotarpį) įdiegti visos Europos ar nacionalinę
             elektroninę sistemą, priede turėtų būti aiškiai nustatyta, kad diegimo pradžios data yra
             anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti naują elektroninę
             sistemą, o diegimo pabaigos data – vėliausia data, iki kurios visos valstybės narės ir
             visi ekonominės veiklos vykdytojai turi pradėti naudoti naują arba sunaujovintą
             elektroninę sistemą. Diegimo pabaigos data taip pat turėtų būti pereinamojo
             laikotarpio priemonių, susijusių su elektronine sistema, taikymo laikotarpio pabaigos
             data. Todėl šios datos turėtų būti nustatomos remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013
             278 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytais terminais. Šie diegimo laikotarpiai reikalingi
             tam, kad sistemos galėtų būti naudojamos visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į kiekvienos
             sistemos naudojimo poreikius. Muitinės projektui, susijusiam su iki prekių atvežimo
             taikomais saugumo ir saugos reikalavimais (ICS2), taikomi diegimo laikotarpiai turėtų
             būti nustatomi pagal kitas taisykles. Šiuo atveju visos valstybės narės turėtų būti
             pasirengusios kiekvieną projekto versiją įdiegti nuo jos diegimo pradžios datos, o

     5
              https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
     6
              2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės
     muitinės ir verslo aplinkos (OL L 23, 2008 1 26, p. 21–26).
     7
              2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento
              ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų
              taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš
              dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).

LT                                                        2                                                            LT
 ---pagebreak---             ekonominės veiklos vykdytojams valstybių narių sutikimu turėtų būti sudaroma
            galimybė prisijungti diegimo laikotarpiu;
     (7)    su perėjimu prie naujų nacionalinių elektroninių sistemų ar jų versijų susiję diegimo
            laikotarpiai turėtų būti suderinti su valstybių narių nacionaliniais projektų
            įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planais, be to, nustatant tuos
            laikotarpius turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių nacionalinės IT aplinkos
            ypatumus ir jose susiklosčiusias aplinkybes. Nacionalinių elektroninių sistemų
            diegimo pabaigos datos turėtų būti ir pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su
            tomis elektroninėmis sistemomis, taikymo laikotarpio pabaigos datos. Todėl šios datos
            turėtų būti nustatomos remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio 1, 2 ir
            3 dalyse nustatytais terminais;
     (8)    valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos
            vykdytojai laiku gautų techninę informaciją, kurios jiems reikia savo elektroninėms
            sistemoms atnaujinti ir prisijungti prie naujų arba sunaujovintų Reglamente (ES)
            Nr. 952/2013 numatytų elektroninių sistemų. Apie reikiamus pakeitimus turi būti
            pranešta likus 12–24 mėn. iki konkrečios sistemos įdiegimo, jei tai būtina dėl tos
            sistemos taikymo srities ir pobūdžio. Nedidelių pakeitimų atveju tas laikotarpis gali
            būti trumpesnis;
     (9)    siekiant sinchronizuoti darbo programą ir MASP-C ir atsižvelgti į naujus Reglamento
            (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnyje numatytus terminus, būtina pakeisti tam tikrų
            projektų įgyvendinimo datas;
     (10)   šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,
     PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

                                              1 straipsnis
                                           Darbo programa
     Priimama priede išdėstyta darbo programa, susijusi su Reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo
     nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu
     (toliau – darbo programa).

                                              2 straipsnis
                                            Įgyvendinimas
     1. Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja įgyvendindamos darbo programą.
     2. Valstybės narės sukuria ir įdiegia atitinkamas elektronines sistemas per darbo programoje
     nustatytus atitinkamus diegimo laikotarpius.
     3. Darbo programoje nurodyti projektai ir su jais susijusių elektroninių sistemų projektavimas
     ir diegimas valdomi su darbo programa ir muitinės daugiamečiu strateginiu planu derančiu
     būdu.
     4. Komisija įsipareigoja inicijuodama darbo programos projektus siekti bendro supratimo ir
     sutarimo su valstybėmis narėmis dėl projekto apimties, struktūros, reikalavimų ir elektroninių
     sistemų architektūros. Prireikus Komisija taip pat konsultuojasi su ekonominės veiklos
     vykdytojais ir atsižvelgia į jų nuomones.

LT                                                 3                                                   LT
 ---pagebreak---                                              3 straipsnis
                                            Atnaujinimai
     Darbo programa reguliariai atnaujinama siekiant ją priderinti ir pritaikyti prie Reglamento
     (ES) Nr. 952/2013 įgyvendinimo naujovių ir užtikrinti, kad joje būtų atsižvelgiama į faktinę
     elektroninių sistemų projektavimo ir kūrimo pažangą. Ypač siekiama atsižvelgti į
     specifikacijų, dėl kurių bendrai susitarta, parengimą ir į praktinį elektroninių sistemų
     paleidimą.

                                             4 straipsnis
                                     Komunikacija ir ataskaitos
     1. Komisija ir valstybės narės dalijasi informacija apie kiekvienos sistemos kūrimo planavimą
     ir pažangą.
     2. Iki kiekvienų metų sausio 31 d. ir birželio 30 d. valstybės narės Komisijai pateikia
     nacionalinius projektų įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planus, taip
     pat pažangos kuriant ir diegiant elektronines sistemas lentelę, nurodytą Reglamento (ES)
     Nr. 952/2013 278a straipsnio 4 dalyje. Planuose ir lentelėje pateikiama aktuali informacija,
     būtina metinei ataskaitai, kurią Komisija turi teikti pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278a
     straipsnį, parengti.
     3. Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus svarbius nacionalinių
     projektų įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planų atnaujinimus.
     4. Valstybės narės užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojai laiku galėtų susipažinti su
     techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su nacionalinės elektroninės sistemos išorės
     komunikacija.

                                             5 straipsnis
                                            Panaikinimas
     1. Įgyvendinimo sprendimas 2016/578/ES panaikinamas.
     2. Nuorodos į panaikintą sprendimą ir į Įgyvendinimo sprendimą 2014/255/ES laikomos
     nuorodomis į šį sprendimą.

                                             6 straipsnis
                                            Įsigaliojimas
     Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
     leidinyje.
     Priimta Briuselyje 2019 12 13

                                                Komisijos vardu
                                                Pirmininkė
                                                Ursula von der LEYEN

LT                                                4                                                  LT
 ---documentbreak---                                               LT

                                          PRIEDAS

Darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų
kūrimu ir diegimu

I. ĮVADAS

1.Darbo programa sukuriama priemonė, kuri padėtų taikyti Reglamento Nr. 952/2013 nuostatas,
  susijusias su tame reglamente numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu.
2.Be to, šia darbo programa nustatomi laikotarpiai, per kuriuos, iki kol bus įdiegtos naujos ar
  sunaujovintos elektroninės sistemos, yra taikytinos Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446,
  Deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447
  nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės.
3.Techninėms specifikacijoms taikomas terminas „pagrindinis etapas“ suprantamas kaip data, iki
  kurios turi būti parengtos nuolatinės techninės specifikacijos. Nacionalinių sistemų ar jų
  komponentų atveju ši data bus nurodyta paskelbtame nacionalinio projekto įgyvendinimo
  plane.
4.Darbo programoje nustatytos tokios visos Europos ir nacionalinių sistemų įdiegimo datos:
 a) elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pradžios data – ji turėtų būti suprantama kaip
   anksčiausia data, nuo kurios galima pradėti eksploatuoti elektroninę sistemą;
 b) elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pabaigos data – ji turėtų būti suprantama kaip
    vėliausia data, iki kurios visos valstybės narės turi pradėti eksploatuoti, o visi ekonominės
   veiklos vykdytojai – pradėti naudoti sistemas, ir
    pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo pabaigos data.
 Jei faktinis perėjimo prie naujos sistemos ar jos versijos arba sistemos diegimo laikotarpis
 nenumatytas, b punkte nurodyta data sutampa su pradžios data.
5.Vien nacionalinių sistemų arba konkrečių platesnio pobūdžio Sąjungos masto projekto
  nacionalinių komponentų įdiegimo datas ir diegimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas
  valstybės narės gali nustatyti savo nacionaliniuose projektų įgyvendinimo planuose,
  atsižvelgdamos į Reglamento Nr. 952/2013 278 straipsnyje nustatytus bendrus terminus.
 Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios nacionalinės sistemos ar konkretūs nacionaliniai
 komponentai:
 a) SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) 2 komponentas (Nacionalinių eksporto
   sistemų naujovinimas) (II dalies 10 punktas);
 b) SMK specialiosios procedūros (SP IMP/SP EXP) (II dalies 12 punktas);
 c) SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą, laikinasis saugojimas (II
   dalies 13 punktas);
 d) SMK nacionalinių importo sistemų naujovinimas (II dalies 14 punktas);

                                               1
 ---pagebreak---   e) SMK garantijų valdymo (GUM) 2 komponentas (II dalies 16 punktas).
6. Manydamos esant tikslinga, valstybės narės gali pradėti diegti visos Europos sistemas,
  kurioms nustatytas diegimo laikotarpis, o ne viena eksploatavimo pradžios data, nuo tinkamos
  datos, kuri patenka į šį laikotarpį, ir gali nustatyti laikotarpį, per kurį prie naujos sistemos ar jos
  versijos gali pereiti ekonominės veiklos vykdytojai. Apie jo pradžios ir pabaigos datas
  pranešama Komisijai. Komisija ir valstybės narės turės atidžiai išnagrinėti bendrosios srities
  aspektus.
  Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios visos Europos sistemos:

  a)   SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) naujovinimas (II dalies 9
       punktas);
  b)   SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) 1 komponentas (II dalies 10 punktas);
  c)   SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI) (II dalies 15 punktas).

  Visos Europos SMK ICS2 (II dalies 17 punktas) taip pat turi būti diegiama ir prie jos turi būti
  pereinama palaipsniui. Tačiau šiuo atveju taikomas kitas principas, kadangi tikimasi, kad visos
  valstybės narės bus pasirengusios kiekvieną projekto versiją įdiegti tuo pačiu metu, kiekvieno
  diegimo laikotarpio pradžioje. Be to, manydamos esant tikslinga, valstybės narės gali leisti
  ekonominės veiklos vykdytojams prie sistemos prisijungti palaipsniui, iki nustatyto kiekvienos
  versijos diegimo laikotarpio pabaigos. Valstybės narės, derindamos su Komisija, savo interneto
  svetainėse privalo skelbti terminus ir nurodymus ekonominės veiklos vykdytojams.
7.Įgyvendindamos darbo programą Komisija ir valstybės narės turės atidžiai spręsti sudėtingus
  priklausomybės, kintamųjų veiksnių ir prielaidų klausimus. Planavimas bus valdomas
  vadovaujantis MASP-C išdėstytais principais.
  Projektai bus įgyvendinami keliais etapais: nuo parengimo ir kūrimo iki struktūros
  suformavimo, testavimo, perėjimo prie naujos sistemos ar jos versijos ir galutinio
  eksploatavimo. Komisijos ir valstybių narių vaidmuo šiais skirtingais etapais priklausys nuo
  sistemų ir jų komponentų ar paslaugų pobūdžio ir architektūros, kaip apibūdinta išsamiuose
  MASP-C projektų aprašuose. Atitinkamais atvejais bendras technines specifikacijas parengs
  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su jas peržiūrėsiančiomis valstybėmis narėmis, kad tos
  specifikacijos būtų parengtos likus 24 mėnesiams iki elektroninės sistemos tikslinės įdiegimo
  datos.
  Valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai laiku
  gautų techninę informaciją, kurios jiems reikia savo elektroninėms sistemoms atnaujinti ir
  prisijungti prie naujų arba sunaujovintų Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytų sistemų.
  Apie pakeitimus ekonominės veiklos vykdytojams turi būti pranešta likus 12–24 mėn. iki
  konkrečios sistemos įdiegimo, jei tai būtina dėl to pakeitimo apimties ir pobūdžio, kad
  ekonominės veiklos vykdytojai galėtų planuoti darbus ir pritaikyti savo sistemas ir sąsajas.
  Nedidelių pakeitimų atveju tas laikotarpis gali būti trumpesnis.
  Valstybės narės ir atitinkamais atvejais Komisija vykdo sistemų kūrimo ir diegimo veiklą
  laikydamosi apibrėžtos sistemos architektūros ir specifikacijų. Veikla bus vykdoma laikantis

                                                   2
 ---pagebreak--- darbo programoje nurodytų etapų ir terminų. Komisija ir valstybės narės taip pat
bendradarbiaus su ekonominės veiklos vykdytojais bei kitais suinteresuotaisiais subjektais.
Ekonominės veiklos vykdytojai turės imtis priemonių, kurios būtinos, kad jie galėtų pradėti
naudotis įdiegtomis sistemomis ne vėliau kaip iki šioje darbo programoje arba, kai taikytina,
valstybių narių nacionaliniuose planuose nurodytų pabaigos datų.

                                             3
 ---pagebreak--- II. PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ KŪRIMU IR DIEGIMU, SĄRAŠAS

A. Išsamus sąrašas

SMK projektai ir su jais susijusios elektroninės sistemos                   Teisinis          Pagrindinis        Elektroninių sistemų įdiegimo datos
  Projektų, susijusių su Kodeksui taikyti reikalingų                       pagrindas            etapas
   elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu, sąrašas

                                                                                                                  Elektroninės        Elektroninės
                                                                                                                     sistemos      sistemos diegimo
                                                                                                                     diegimo           laikotarpio
                                                                                                                   laikotarpio     pabaigos data (2)
                                                                                                                     pradžios               =
                                                                                                                      data (1)
                                                                                                                                      pereinamojo
                                                                                                                                       laikotarpio
                                                                                                                                     pabaigos data

1. SMK registruotųjų eksportuotojų sistema (REX)
                                                                         Reglamento         Tikslinė techninių   2017 01 01        2017 01 01
Projekto tikslas – suteikti prieigą prie naujausios informacijos apie    (ES)               specifikacijų
registruotuosius eksportuotojus, įsisteigusius bendrosios lengvatinių    Nr. 952/2013 6     parengimo data
muitų tarifų sistemos (BLS) šalyse ir eksportuojančius prekes į
                                                                         straipsnio 1       = 2015 m. 1 ketv.
Sąjungą. Ši sistema yra visos Europos sistema, į kurią, siekiant
sudaryti palankias sąlygas eksportui į BLS šalis, įtraukti ir duomenys
                                                                         dalis, 16 ir 64
apie ES ekonominės veiklos vykdytojus. Reikiami duomenys į               straipsniai
sistemą buvo palaipsniui įkelti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2. SMK privalomoji tarifinė informacija (PTI)
                                                                         Reglamento
Projekto tikslas – sunaujovinti veikiančią visos Europos EBTI-3 (ES)
sistemą, siekiant užtikrinti:                                   Nr. 952/2013
a) EBTI-3 sistemos suderinamumą su SMK reikalavimais;                    6 straipsnio
                                                                         1 dalis, 16, 22,
b) priežiūrai reikalingų deklaracijų duomenų apimties išplėtimą;
                                                                         23, 26, 27, 28,
c) privalomo PTI naudojimo stebėseną;                                    33 ir
d) PTI naudojimo pratęsimo stebėseną ir valdymą.                         34 straipsniai

                                                                                 4
 ---pagebreak--- Projektas įgyvendinamas dviem etapais.
Pirmuoju etapu (per 1 stadiją) nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 10 ir 14
punktuose nurodytų projektų įgyvendinimo (bet ne vėliau kaip
atitinkamai iki 2023 m. gruodžio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.)
laipsniškai diegiama funkcija, reikalinga pagal SMK reikalaujamiems
                                                                                          Tikslinė techninių   2017 03 01            2017 03 01
deklaracijų duomenų rinkiniams gauti. Per 2 stadiją, remiantis nauju
deklaracijos duomenų rinkiniu ir prisiderinant prie muitinės                              specifikacijų        (1 etapo 1 stadija)   (1 etapo 1 stadija)
sprendimų proceso, vykdoma pareiga kontroliuoti PTI naudojimą.                            parengimo data
                                                                                          = 2016 m. 2 ketv.    2017 10 02            2017 10 02
Antruoju etapu diegiamas elektroninio formato prašymas ir
sprendimas suteikti PTI, o ekonominės veiklos vykdytojams                                 (1 etapas)           (1 etapo 2 stadija)   (1 etapo 2 stadija)
sudaroma galimybė naudotis ES mastu suderinta verslininko sąsaja,
per kurią jie gali elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti
PTI ir gauti PTI sprendimus.

                                                                                          Tikslinė techninių   2019 10 01            2019 10 01
                                                                                          specifikacijų        (2 etapas)            (2 etapas)
                                                                                          parengimo data
                                                                                          = 2018 m. 2 ketv.
                                                                                          (2 etapas)

3. SMK muitinės sprendimai
                                                                         Reglamento       Tikslinė techninių   2017 10 02            2017 10 02
Projekto tikslas – suderinti procesus, susijusius su prašymo priimti (ES)                 specifikacijų
muitinės sprendimą pateikimu, sprendimo priėmimu ir sprendimo Nr. 952/2013                parengimo data
valdymu, visos Sąjungos mastu standartizuojant ir elektroniniu būdu
                                                                       6 straipsnio       = 2015 m. 4 ketv.
tvarkant prašymo bei sprendimo ir (arba) leidimo duomenis. Projektas
susijęs su Kodekse nustatytais nacionaliniais ir kelių valstybių narių
                                                                       1 dalis, 16, 22,
sprendimais ir apima Sąjungos lygmeniu centralizuotai sukurtus 23, 26, 27 ir
sistemos komponentus ir nacionalinių komponentų, jei valstybės narės 28 straipsniai
pasirinko galimybę juos naudoti, integravimą. Ši visos Europos
sistema palengvina konsultacijas sprendimo priėmimo laikotarpiu ir
leidimo suteikimo proceso valdymą.

4. Tiesioginė verslininkų prieiga prie Europos informacinių

                                                                               5
 ---pagebreak--- sistemų (vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas)         Reglamento             Tikslinė techninių   2017 10 02          2017 10 02
Šio projekto tikslas – rasti praktinių sprendimų, kad tiesioginė ir (ES)                     specifikacijų
suderinta verslininko prieiga kaip vartotojo ir sistemos sąsajų Nr. 952/2013                 parengimo data
paslauga būtų integruota į elektronines muitinės sistemas, aprašytas 6 straipsnio            = 2015 m. 4 ketv.
konkrečiuose SMK projektuose. Vienodas vartotojų valdymas ir 1 dalis ir
skaitmeninis parašas bus integruotas į atitinkamų sistemų portalus ir 16 straipsnis
apims tapatybės, prieigos ir vartotojų valdymo palaikymą, atitinkantį
būtinas saugumo politikos priemones.
Pirmasis įdiegimas atliktas kartu su SMK muitinės sprendimų
sistema.
Vėliau šią techninę tapatybės nustatymo ir vartotojų valdymo
priemonę bus galima naudoti kituose SMK projektuose, kaip antai
SMK privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistemos, SMK
įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos
naujovinimo, SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS)
sistemos ir SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms
procedūroms sistemos projektuose. Įdiegimo datas žr. skirtingų
projektų aprašymuose.

5. SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO)
sistemos naujovinimas                                Reglamento
                                                                          (ES)
Šio projekto tikslas – tobulinti veiklos procesus, susijusius su Nr. 952/2013
prašymais suteikti AEO statusą ir leidimais, atsižvelgiant į SMK
                                                                 6 straipsnio
teisinių nuostatų pakeitimus.
                                                                          1 dalis, 16, 22,
Pirmuoju projekto etapu siekiama įdiegti pagrindinius AEO sistemos 23, 26, 27, 28,
patobulinimus, kad ji būtų suderinta su muitinės sprendimų priėmimo 38 ir                    Tikslinė techninių   2018 03 05          2018 03 05
procedūra.                                                          39 straipsniai           specifikacijų        (1 etapas)          (1 etapas)
Antruoju projekto etapu diegiamas elektroninio formato AEO                                   parengimo data
prašymas ir sprendimas, o ekonominės veiklos vykdytojams
                                                                                             = 2016 m. 1 ketv.
sudaroma galimybė naudotis suderinta sąsaja, per kurią galima
elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti AEO statusą ir
                                                                                             Tikslinė techninių   2019 10 01          2019 10 01
gauti sprendimus dėl šio statuso suteikimo. Sunaujovintos sistemos
diegimas suskirstytas į dvi versijas: 1 dalis apima su prašymų suteikti
                                                                                             specifikacijų        (2 etapo 1 dalis – (2 etapo 1 dalis)
AEO statusą teikimo ir sprendimo priėmimo procesą, o 2 dalis – kitus                         parengimo data       pradiniai procesai)

                                                                                  6
 ---pagebreak--- tolesnius procesus.                                                                 = 2018 m. 4 ketv.    2019 12 16           2019 12 16
                                                                                                         (2 etapo 2 dalis –   (2 etapo 2 dalis)
                                                                                                         kiti procesai)

6. SMK ekonominės veiklos vykdytojų registravimo                   ir
identifikavimo sistemos naujovinimas (EORI 2)                        Reglamento     Tikslinė techninių   2018 03 05           2018 03 05
                                                                     (ES)           specifikacijų
Šio projekto tikslas – šiek tiek sunaujovinti esamą visos Europos Nr. 952/2013,     parengimo data
EORI sistemą, kurios priemonėmis galima registruoti ir identifikuoti
                                                                     kuriuo         = 2016 m. 2 ketv.
Sąjungos ir trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojus bei
asmenis, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai, veikiančius
                                                                     nustatomas
Sąjungos muitų teisės reguliavimo srityje.                           Sąjungos
                                                                     muitinės
                                                                     kodeksas,
                                                                     6 straipsnio
                                                                     1 dalis ir
                                                                     9 straipsnis

7. SMK Surveillance 3 (SMK priežiūra 3)
                                                            Reglamento              Tikslinė techninių   2018 10 01           2018 10 01
Šio projekto tikslas – sunaujovinti sistemą Surveillance 2+ ir
                                                            (ES)                    specifikacijų
užtikrinti jos suderinamumą su tokiais SMK reikalavimais kaip
                                                            Nr. 952/2013            parengimo data
standartiniai informacijos mainai naudojantis elektroninėmis
                                                            6 straipsnio            = 2016 m. 3 ketv.
duomenų apdorojimo priemonėmis ir funkcijų, reikalingų išsamiems
                                                            1 dalis,
iš valstybių narių gautiems priežiūros duomenų rinkiniams apdoroti ir
analizuoti, sukūrimas.                                      16 straipsnis ir
                                                            56 straipsnio
Jis apima papildomus duomenų gavybos pajėgumus ir ataskaitų 5 dalis
rengimo funkcijas, todėl Komisijai ir valstybėms narės bus sudaryta
galimybė tuo naudotis.
Šio projekto įgyvendinimas visa apimtimi priklauso nuo 10 ir 14
punktuose išvardytų projektų įgyvendinimo (atitinkamai ne vėliau
kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.). Šios
sistemos įdiegimo datą valstybės narės turi nustatyti savo
nacionaliniuose planuose.

                                                                          7
 ---pagebreak---                                                                         Reglamento         Tikslinė techninių   2024 03 01   2024 03 01
8. SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS)                          (ES)               specifikacijų        (1 etapas)   (1 etapas)
Projekto tikslas – sukurti naują visos Europos informacinę sistemą, Nr. 952/2013 6         parengimo data
skirtą Sąjungos prekių statuso įrodymams T2L/F ir muitiniams prekių straipsnio 1           = 2022 m. 1 ketv.
manifestams (išduotiems ne įgaliotojo išdavėjo) saugoti, tvarkyti ir jų dalis, 16 ir 153
paieškai atlikti.                                                       straipsniai

Muitinio prekių manifesto funkcijų įgyvendinimas turi būti susietas                                             2025 06 02   2025 06 02
su Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka, todėl ši projekto                                            (2 etapas)   (2 etapas)
dalis bus įgyvendinama kaip atskiras etapas.

9. SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS)
naujovinimas                                               Reglamento
                                                                       (ES)
Šio projekto tikslas – pritaikyti veikiančią visos Europos Nr. 952/2013
NCTS prie naujojo SMK.                                     6 straipsnio
                                                                       1 dalis,
1 komponentas. NCTS 5 etapas. Šio etapo tikslas – 16 straipsnis ir
pritaikyti NCTS prie naujų SMK reikalavimų, išskyrus 226–                                  Tikslinė techninių   2021 03 01   2023 12 01
reikalavimus, taikomus tranzito muitinės deklaracijų, 236 straipsniai                      specifikacijų
pateikiamų įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją,                                     parengimo data
saugos ir saugumo duomenų elementams.                                                      = 2019 m. 4 ketv.
Tai apima įvykių kelyje (en route) registravimą,
informacijos mainų pritaikymą prie SMK nustatytų
duomenų reikalavimų ir sąsajų su kitomis sistemomis
naujovinimą bei kūrimą.

                                                                                  8
 ---pagebreak--- 2 komponentas. NCTS 6 etapas. Šio etapo tikslas –                                         Tikslinė techninių
įgyvendinti konkrečius naujus reikalavimus, taikytinus                                    specifikacijų        2024 06 03        2025 06 02
tranzito muitinės deklaracijų, pateikiamų įvežant prekes į                                parengimo data
Sąjungos muitų teritoriją, saugos ir saugumo duomenų                                      = 2022 m. 2 ketv.
elementams remiantis 17 projekto (SMK ICS2)
įgyvendinimo rezultatais. Dėl sprendimo apimties ir
įgyvendinimo bus susitarta projekto inicijavimo etapu.

10. SMK automatizuota eksporto sistema (AES)
                                                                       Reglamento
Šio projekto tikslas – įgyvendinti SMK nustatytus eksporto ir (ES)
išvežimo reikalavimus.                                        Nr. 952/2013
1 komponentas. Visos Europos AES. Projekto tikslas – toliau plėtoti    6 straipsnio
veikiančią visos Europos Eksporto kontrolės sistemą siekiant įdiegti   1 dalis, 16, 179
visos apimties Automatizuotą eksporto sistemą (AES), kuri atitiks      ir 263–
su procesais ir duomenimis susijusius SMK veiklos reikalavimus,        276 straipsniai
taikomus, be kita ko, supaprastintoms procedūroms ir
centralizuotam muitiniam įforminimui eksporto atvejais. Taip pat                          Tikslinė techninių   2021 03 01        2023 12 01
planuojama sukurti suderintas sąsajas su Akcizais apmokestinamų                           specifikacijų        (1 komponentas)   (1 komponentas)
prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMCS) ir NCTS. Tokia AES                            parengimo data
leis visiškai automatizuoti eksporto procedūras ir išvežimo                               = 2019 m. 4 ketv.
formalumus. AES apima centriniu ir nacionaliniu lygmenimis
kuriamas dalis, be kita ko, nacionalinius komponentus, kurių                              (1 komponentas)
priemonėmis teikiama ir apdorojama eksporto deklaracija ir kurie
sudaro galimybes vėliau keistis informacija su išvežimo muitinės
įstaiga per bendruosius AES komponentus.

                                                                               9
 ---pagebreak--- 2 komponentas. Nacionalinių eksporto sistemų naujovinimas.
Atskiros nacionalinės sistemos, nepatenkančios į AES aprėptį, bet
glaudžiai su ja susijusios, turi būti sunaujovintos dėl tam tikrų
nacionalinių elementų, susijusių su eksporto ir (arba) išvežimo
formalumais. Jei šie elementai nedaro poveikio bendrajai AES                                 Tikslinė techninių   2021 03 01        2023 12 01
sričiai, jie gali būti priskiriami šiam komponentui.                                         specifikacijų        (2 komponentas)   (2 komponentas)
                                                                                             parengimo data
                                                                                             = nustato VN
                                                                                             (2 komponentas)

11. SMK informaciniai lapai (INF) specialiosioms procedūroms
                                                                         Reglamento          Tikslinė techninių   2020 06 01        2020 06 01
Šio projekto tikslas – sukurti naują visos Europos sistemą INF (ES)                          specifikacijų
duomenų valdymo ir elektroninio INF duomenų tvarkymo procesams Nr. 952/2013                  parengimo data
specialiųjų procedūrų srityje palaikyti ir racionalizuoti.
                                                                         6 straipsnio        = 2018 m. 2 ketv.
                                                                         1 dalis,
                                                                         16 straipsnis,
                                                                         215 straipsnis ir
                                                                         255–
                                                                         262 straipsniai

12. SMK specialiosios procedūros
                                                                         Reglamento          Tikslinė techninių
Šio projekto tikslas – nustatant bendrus veiklos proceso modelius        (ES)                specifikacijų
paspartinti, palengvinti ir suderinti specialiąsias procedūras visoje    Nr. 952/2013        parengimo data
Sąjungoje. Visi SMK pakeitimai, susiję su muitiniu sandėliavimu,
                                                                         6 straipsnio        = nustato VN (1 ir
galutiniu vartojimu, laikinuoju įvežimu, laikinuoju įvežimu perdirbti
ir laikinuoju išvežimu perdirbti, bus įgyvendinti nacionalinių sistemų
                                                                         1 dalis, 16, 215,   2 komponentams)
priemonėmis.                                                             237–242 ir 250–
                                                                         262 straipsniai
Šis projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.
1 komponentas. Nacionalinės specialiosios eksporto procedūros
(SP EXP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių
reikia su eksportu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.
                                                                                                                  2021 03 01        2023 12 01
                                                                                                                  (1 komponentas)   (1 komponentas)

                                                                                10
 ---pagebreak--- 2 komponentas. Nacionalinės specialiosios importo procedūros                                                         Nacionaliniame     Nacionaliniame
(SP IMP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių                                                   plane nustato VN   plane nustato VN,
reikia su importu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.                                                    (2 komponentas)    diegimo laikotarpis –
Šie projektai bus įgyvendinami vykdant 10 ir 14 punktuose                                                                               iki 2022 m. gruodžio
išvardytus projektus.                                                                                                                   31 d.
                                                                                                                                        (2 komponentas)

13. SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių
pateikimą ir laikinasis saugojimas                       Reglamento                             Tikslinė techninių   Nacionaliniame     Nacionaliniame
                                                                (ES)                            specifikacijų        plane nustato VN   plane nustato VN,
Šio projekto tikslas – nustatyti SMK apibūdintus pranešimo apie Nr. 952/2013                    parengimo data                          diegimo laikotarpis –
transporto priemonės atvykimą, prekių pateikimo (pranešimo apie
                                                                6 straipsnio                    = nustato VN, o                         iki 2022 m. gruodžio
prekių pateikimą) ir laikinojo saugojimo deklaracijos naudojimo
procesus ir remti valstybių narių vykdomų šios srities duomenų
                                                                1 dalis,                        pranešimo apie                          31 d.
mainų tarp verslininkų ir muitinės sąlygų suderinimą.           16 straipsnis ir                transporto
                                                                133–                            priemonės
Projektas apima nacionalinio lygmens procesų automatizavimą.    152 straipsniai                 atvykimą atveju –
                                                                                                atsižvelgiant į
                                                                                                ICS2 planą.

14. SMK nacionalinių importo sistemų naujovinimas
                                                                           Reglamento           Tikslinė techninių   Nacionaliniame     Nacionaliniame
Projekto tikslas – įgyvendinti visus procesus ir pagal SMK nustatytus      (ES)                 specifikacijų        plane nustato VN   plane nustato VN,
duomenų reikalavimus, susijusius su importo sritimi (ir nepriskirtus       Nr. 952/2013         parengimo data                          diegimo laikotarpis –
kuriam nors kitam darbo programoje nurodytam projektui). Jis iš
                                                                           6 straipsnio         = nustato VN                            iki 2022 m. gruodžio
esmės susijęs su išleidimo į laisvą apyvartą procedūros (standartinės
procedūros ir supaprastinimų) pakeitimais, tačiau taip pat apima ir su
                                                                           1 dalis,                                                     31 d.
perėjimu prie kitų sistemų ar jų versijų susijusį poveikį. Šis projektas   16 straipsnio
susijęs su nacionaline importo sritimi, apimančia nacionalines             1 dalis ir 53, 56,
muitinės deklaracijų apdorojimo sistemas, taip pat kitas sistemas,         77–80, 83–87,
pvz., nacionalines apskaitos ir mokėjimo sistemas.                         101–105, 108–
                                                                           109, 158–187 ir
                                                                           194–
                                                                           195 straipsniai

15. SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais
                                                                           Reglamento

                                                                                   11
 ---pagebreak--- (CCI)                                                                 (ES)
Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įforminti prekėms muitinės Nr. 952/2013 6
procedūrą naudojant centralizuotą muitinį įforminimą, kuris leistų straipsnio 1
ekonominės veiklos vykdytojams centralizuoti savo su muitine dalis, 16 ir 179
susijusią veiklą. Dalyvaujančios muitinės įstaigos turėtų tarpusavyje straipsniai
koordinuoti muitinės deklaracijų apdorojimą ir fizinį prekių
išleidimą. Projektas susijęs su visos Europos sistema, kurią sudaro ir
centriniu, ir nacionaliniu lygmenimis kuriami komponentai.
Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.

1 etapas. Šis etapas apims centralizuoto muitinio įforminimo
derinimą su standartinėmis muitinės deklaracijomis ir su
supaprastintomis muitinės deklaracijomis bei atitinkamomis
papildomomis deklaracijomis (sureguliuojant situaciją, susijusią su                     Tikslinė techninių   2022 03 01   2023 12 01
viena supaprastinta muitinės deklaracija). Be to, jis apims išleidimo į                 specifikacijų
laisvą apyvartą, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir                  parengimo data
galutinio vartojimo muitinės procedūrų įforminimą prekėms.
Galiausiai, šis etapas bus susijęs su visų rūšių prekėmis, išskyrus
                                                                                        = 2020 m. 3 ketv.
akcizais apmokestinamas prekes ir prekes, kurioms taikomos bendros
žemės ūkio politikos priemonės.
2 etapas. Šis etapas apims viską, ko neapėmė 1 etapas, konkrečiau,
centralizuoto muitinio įforminimo derinimą su muitinės
deklaracijomis, pateikiamomis įtraukiant jų duomenis į deklaranto
tvarkomus apskaitos registrus, ir atitinkamomis papildomomis
deklaracijomis, centralizuoto muitinio įforminimo derinimą su                           Tikslinė techninių
papildomomis deklaracijomis, kurias pateikus sureguliuojama                                                  2023 10 02   2025 06 02
                                                                                        specifikacijų
situacija, susijusi su daugiau kaip viena supaprastinta muitinės                        parengimo data
deklaracija, laikinojo įvežimo procedūros įforminimą prekėms,
akcizais apmokestinamų prekių ir prekių, kurioms taikomos bendros                       = 2022 m. 2 ketv.
žemės ūkio politikos priemonės, centralizuotą muitinį įforminimą.

16. SMK garantijų valdymas (GUM)
                                                                          Reglamento
Šio projekto tikslas – užtikrinti veiksmingą ir efektyvų skirtingų rūšių (ES)
garantijų valdymą.                                                       Nr. 952/2013
1 komponentas. GUM. Visos Europos sistema apims bendrųjų 6 straipsnio
                                                                                        Tikslinė techninių   2023 10 02   2025 06 02

                                                                                12
 ---pagebreak--- garantijų, kurios gali būti naudojamos daugiau nei vienoje valstybėje    1 dalis,           specifikacijų         (1 komponentas)    (1 komponentas)
narėje, valdymą ir referencinio dydžio stebėseną pateikiant              16 straipsnis ir   parengimo data
kiekvieną muitinės deklaraciją, papildomą deklaraciją arba               89–
atitinkamą informaciją apie duomenis, reikalingus įtraukiant į
                                                                                            = 2022 m. 3 ketv.
                                                                         100 straipsniai
apskaitą atsiradusias skolas muitinei, taikant visas Sąjungos muitinės                      (1 komponentas)
kodekse numatytas muitinės procedūras, išskyrus tranzitą, kuriam
skirtas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS)
projektas.

2 komponentas. Nacionalinių garantijų valdymas. Be to, turi būti
sunaujovintos esamos nacionalinės elektroninės sistemos, skirtos
garantijoms, galiojančioms vienoje valstybėje narėje, valdyti.
                                                                                            Tikslinė techninių    Nacionaliniame     Nacionaliniame
                                                                                            specifikacijų         plane nustato VN   plane nustato VN,
                                                                                            parengimo data        (2 komponentas)    diegimo laikotarpis –
                                                                                            = nustato VN                             iki 2025 m. birželio
                                                                                                                                     2 d.
                                                                                            (2 komponentas)
                                                                                                                                     (2 komponentas)

17. SMK importo kontrolės sistema 2 (ICS2)
                                                                         Reglamento         Tikslinė visų trijų
Šios programos tikslas – didinti į Sąjungą įvežamų prekių saugą ir       (ES)               versijų techninių
saugumą iki jų atvežimo, įgyvendinant naujus SMK reikalavimus,           Nr. 952/2013       specifikacijų
susijusius su įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) teikimu ir
                                                                         6 straipsnio       parengimo data
tvarkymu, tiksliau, su atvejais, kai ENS duomenys teikiami daugiau
nei vienu duomenų rinkiniu ir (arba) skirtingų asmenų, ir tų duomenų
                                                                         1 dalis, 16, 46,   = 2018 m. 2 ketv.
bei muitinių atliekamos rizikos analizės rezultatų mainais. Diegiant     47 ir 127–
ICS2 bus sukurta visiškai nauja sistemos architektūra ir palaipsniui     132 straipsniai
pakeista esama visos Europos ICS sistema.
Programa bus įgyvendinama trimis versijomis.

1 versija. Pirmuoju etapu ši versija apims atitinkamų ekonominės
veiklos vykdytojų (pašto paslaugų teikėjų ir skubių siuntų vežėjų,
vežančių jas oro transportu) pareigą teikti būtiniausius duomenis,
t. y. prieš pakrovimą pateikiamų ENS duomenų rinkinį.

                                                                                13
 ---pagebreak--- 2 versija. Antruoju etapu ši versija apims visų naujų ENS teikimo
pareigų ir su jomis susijusius veiklos bei rizikos valdymo procesų,        2021 03 15    2021 10 01
taikytinų gabenant visas prekes oro transportu, įgyvendinimą.              (1 versija)   (1 versija)
3 versija. Trečiuoju etapu ši versija apims visų naujų ENS teikimo
pareigų ir su jomis susijusių veiklos bei rizikos valdymo procesų,
taikytinų gabenant visas prekes jūrų ir vidaus vandenų, kelių ir
geležinkelių transportu (įskaitant tomis transporto priemonėmis
gabenamas pašto siuntomis siunčiamas prekes), įgyvendinimą.

                                                                           2023 03 01    2023 10 02
                                                                           (2 versija)   (2 versija)

                                                                           2024 03 01    2024 10 01
                                                                           (3 versija)   (3 versija)

                                                                      14
 ---pagebreak--- B. Sąrašo apžvalga

       Su                Įdiegimo datos /     2017 m   2018   2019     2020   2021   2022   2023   2024   2025
elektroninėmis               diegimo             .      m.     m.       m.     m.     m.     m.     m.     m.
  sistemomis               laikotarpiai
  susiję SMK
   projektai

1. SMK registruotųjų 2017 01 01               X
   eksportuotojų
   sistema (REX)

2. SMK                  2017 03 01            X
   privalomosios        (1 etapo 1 stadija)
   tarifinės
   informacijos (PTI)
                        2017 10 02            X
   sistema              (1 etapo 2 stadija)
                        2019 10 01                            X
                        (2 etapas)

3. SMK      muitinės 2017 10 02               X
   sprendimai

4. Tiesioginė           2017 10 02            X
   verslininkų prieiga
   prie       Europos
   informacinių
   sistemų (vienodas
   vartotojų
   valdymas          ir
   skaitmeninis
   parašas)

5. SMK       įgaliotųjų 2018 03 01                     X
   ekonominės veiklos (1 etapas)
   vykdytojų    (AEO)
   sistemos
                        2019 10 01                            X

                                                                  15
 ---pagebreak---   naujovinimas          (2 etapo 1 dalis)
                        2019 12 16                  X
                        (2 etapo 2 dalis)

6. SMK ekonominės 2018 03 01                    X
   veiklos vykdytojų
   registravimo    ir
   identifikavimo
   sistemos
   naujovinimas
  (EORI 2)

7. SMK                  2018 10 01              X
   Surveillance 3

8. SMK      Sąjungos 2024 03 01                                          X
   prekių     statuso (1 etapas)
   įrodymas (PoUS)
                        2025 06 02
                                                                             X
                        (2 etapas)

9. SMK      naujosios   2021 03 01–                          X   X   X
   kompiuterizuotos     2023 12 01 (5 etapas)
   tranzito sistemos    2024 06 03–
   (NCTS)               2025 06 02 (6 etapas)                            X   X
   naujovinimas

10. SMK              2021 03 01–                             X   X   X
    automatizuota    2023 12 01
    eksporto sistema
    (AES).
    1 komponentas.
    Visos Europos
    AES

10. SMK              2021 03 01–                             X   X   X
    automatizuota    2023 12 01
    eksporto sistema

                                                        16
 ---pagebreak---     (AES).
    2 komponentas.
    Nacionalinių
    eksporto sistemų
    naujovinimas

11. SMK               2020 06 01                             X
    informaciniai
    lapai       (INF)
    specialiosioms
    procedūroms

12. SMK            Nacionaliniai planai     X   X   X        X   X   X   X
    specialiosios  2021 03 01–
    procedūros.    2023 12 01. Taip pat
    1 komponentas. žr. 10 projektą
    Nacionalinės
    specialiosios
    eksporto
    procedūros (SP
    EXP)

12. SMK            SP IMP nacionaliniai     X   X   X        X   X   X
    specialiosios  planai
    procedūros.    (iki 2022 12 31). Taip
    2 komponentas. pat žr. 14 projektą
    Nacionalinės
    specialiosios
    importo
    procedūros (SP
    IMP)

13. SMK pranešimas Nacionaliniai planai     X   X   X        X   X   X
    apie atvykimą, (iki 2022 12 31)
    pranešimas apie
    prekių pateikimą
    ir     laikinasis
    saugojimas

                                                        17
 ---pagebreak--- 14. SMK             Nacionaliniai planai       X   X   X        X   X   X
    nacionalinių    (iki 2022 12 31)
    importo sistemų
    naujovinimas

15. SMK                2022 03 01–                                      X   X
    centralizuotas     2023 12 01 (1 etapas)
    muitinis
    įforminimas        2023 10 02–                                          X   X   X
    importo atvejais
                       2025 06 02 (2 etapas)
    (CCI)

16. SMK garantijų 2023 10 02–                                               X   X   X
    valdymas      2025 06 02
    (GUM).
   1 komponentas.
   Visos Europos
   GUM

16. SMK garantijų Nacionaliniai planai         X   X   X        X   X   X   X   X   X
    valdymo (GUM) (iki 2025 06 02)
    sistema.
   2 komponentas.
   Nacionalinių
   garantijų
   valdymas

17. SMK       importo
                       2021 03 15–                                  X
    kontrolės         2021 10 01
    sistema           (1 versija)
   (ICS2)                                                                   X
                       2023 03 01–
                       2023 10 02
                       (2 versija)
                                                                                X
                       2024 03 01–
                       2024 10 01

                                                           18
 ---pagebreak---                        (3 versija)

(1) Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pradžios data yra anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti sistemą.
(2) Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pabaigos data yra vėliausia data, iki kurios sistema turėtų būti visiškai įdiegta, ir vėliausia data, iki kurios visi
ekonominės veiklos vykdytojai turi būti perėję prie naujos sistemos ar jos versijos; atitinkamais atvejais šią datą nustatys valstybės narės; ši data yra pereinamojo
laikotarpio pabaigos data.

                                                                                 19