CELEX: 51991PC0151
Language: nl
Date: 1991-07-31
Title: VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN, ALGEMENE VOORWAARDEN EN PROCEDUREVOORSCHRIFTEN VOOR BEMIDDELING EN ARBITRAGE INZAKE DOOR HET EUROPEES ONTWIKKELINGSFONDS ( EOF ) GEFINANCIERDE OVEREENKOMSTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN, WAT DE TOEPASSING DAARVAN BETREFT IN DE ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE MET DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

COMMISSIE     VAN        DE      EUROPESE            GEMEENSCHAPPEN
                                           COM(91) 151 def.
                                           Brussel, 31 juli 1991
                            Voorstel voor een
                           BESLUIT VAN DE RAAD
         houdende goedkeuring van de algemene voorschriften,
         algemene voorwaarden en procedurevoorschriften voor
                bemiddeling en arbitrage inzake door het
            Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde
         overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten,
          wat de toepassing daarvan betreft in de associatie
                van de landen en gebieden overzee met de
                    Europese Economische Gemeenschap
                      (door de Commissie ingediend)
 ---pagebreak---  ---pagebreak---                                    - 2-
                       MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
Ontwerp-voorsteI van de Commissie voor een ontwerp-beschikking van de Raad houdende
goedkeuring van de algemene voorschriften, de algemene voorwaarden en de
procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage inzake uit de middelen van het
EOF gefinancierde overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten, voor wat
betreft hun toepassing in de associatie van de landen en gebieden overzee met de
Europese Economische Gemeenschap.
In de artikelen 211 tot 213 van het voorstel voor een beschikking van de Raad
betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee (LGO) met de Europese
Economische Gemeenschap (COM (90) 3 8 7 ) , die betrekking hebben op de toepassing van
de regels voor concurrentie en preferenties, wordt bepaald dat de Commissie een
voorstel zal indienen voor algemene voorschriften, algemene voorwaarden en een
arbitrageregeling inzake door het EOF gefinancierde overeenkomsten voor werken,
 leveringen en diensten in de LGO.
Het oogmerk van de algemene voorschriften, algemene voorwaarden en
arbitrageregeling is een zekere uniformiteit te handhaven op het gebied van de
toekenning en uitvoering van door het EOF gefinancierde contracten.
Ingevolge de artikelen 305 tot 307 van Lomé IV heeft de Raad van Ministers ACS-EEG
 in 1990 regels en voorschriften aangenomen voor door het EOF gefinancierde
overeenkomsten in de ACS-Staten. Het huidige voorstel is gebaseerd op dezelfde
algemene voorschriften, algemene voorwaarden en arbitrageregeling als die voor de;
ACS-Staten zal gelden. Er moesten echter enkele wijzigingen worden aangebracht met
het oog op de bijzondere aard van de LGO vergeleken met de ACS-Staten. Deze
wijzigingen zijn opgesomd in de bijgaande "Toelichting".
 ---pagebreak---                                       - 3 -
                                Voorstel voor een
                               Besluit van de Raad
             houdende goedkeuring van de algemene voorschriften,
             algemene voorwaarden en procedurevoorschriften voor
                    bemiddeling en arbitrage inzake door het
                Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde
             overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten,
              wat de toepassing daarvan betreft in de associatie
                    van de landen en gebieden overzee met de
                        Europese Economische Gemeenschap
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,
inzonderheid op artikel 136,
Gelet op het Besluit van de Raad van         1991 betreffende de associatie van
de  landen  en gebieden    overzee  met  de  Europese  Economische   Gemeenschap,
inzonderheid op de artikelen 211, 212 en 213,
Op voorstel van de Commissie;
Overwegende  dat   het  noodzakelijk   is de voor   de opdrachten   voor  werken,
leveringen en diensten die uit de door de Commissie beheerde middelen van
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) worden gefinancierd, geldende algemene
voorschriften en algemene voorwaarden vast te stellen;
Overwegende dat het noodzakelijk is procedurevoorschriften voor bemiddeling
en   arbitrage    inzake   met   de   middelen   van   het   EOF   gefinancierde
overheidsopdrachten vast te stellen;
 ---pagebreak---                                         _ 4 -
Overwegende dat de Raad met dit besluit in het bijzonder acht heeft geslagen
op   de   soortgelijke,  voor    het gebruik    van  EOF-gelden    in de   ASC-Staten
vastgestelde documenten,
BESLUIT :
                                      Artikel 1
De algemene voorschriften voor door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in
de   landen en gebieden overzee gefinancierde overheidsaanbestedingen voor
werken,    leveringen en diensten, die      in bijlage I zijn vermeld,       zijn van
toepassing bij de opstelling en toekenning van uit de middelen van het EOF
gef inancierde overheidsopdrachten.
Voor    de   uitvoering   van   uit  de   middelen    van  het    EOF  gefinancierde
overheidsopdrachten gelden, behoudens het bepaalde in artikel 212, punt b)
van het besluit van de Raad van          1991, de volgende algemene voorwaarden :
- de algemene voorwaarden voor door het EOF gefinancierde opdrachten voor
  werken, vermeld in bijlage II;
- de algemene voorwaarden voor door het EOF gefinancierde opdrachten voor
   leveringen, vermeld in bijlage lil;
- de algemene voorwaarden voor door het EOF gefinancierde opdrachten voor
  diensten, vermeld in bijlage IV.
Geschillen    in verband met een uit de middelen van het EOF gefinancierde
opdracht,    die  ingevolge   de algemene    voorwaarden  en   de op   het   contract
toepasselijke bijzondere voorwaarden door bemiddeling of arbitrage moeten
worden geregeld, worden beslecht overeenkomstig de           in bijlage V vermelde
procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage           inzake door    het EOF
gefinancierde opdrachten.
 ---pagebreak---                                      - 5 -
                                   Artikel 2
Dit besluit   is van toepassing op de door het EOF in de landen en gebieden
overzee gefinancierde overheidsopdrachten, die met      ingang van 1 juni 1991
zi Jn gegrond.
                                   Artikel 3
Dit   besluit  wordt bekendgemaakt   in het  Pub Iikatieb lad van  de  Europese
Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, op                                            Voor de Raad
 ---pagebreak---            - 6-
        ONTWERP
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
 ALGEMENE VOORWAARDEN
          EN
  ARBITRAGEREGELING
  VAN TOEPASSING IN
        DE LGO
 ---pagebreak---                                       - 7
                                TOELICHTING
Betreft : Algemene voorschriften, algemene voorwaarden en
          arbitrageregeling, van toepassing in de LGO
1. De algemene voorschriften, de algemene voorwaarden en de
   arbitrageregeling - die in het volgende onder de verzamelnaam AVA worden
   aangeduid - bestaan uit vijf documenten :
   - de algemene voorschriften voor door het EOF gefinancierde
     overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten,
   - de algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor werken,
   - de algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor leveringen,
   - de algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor diensten, en
   - de procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage inzake
     overeenkomsten.
2. Deze documenten zijn gebaseerd op de AVA die reeds met de ACS-Staten is
   overeengekomen. Er moesten echter wijzigingen in worden aangebracht in
   verband met het ontwerp-besluit van de Raad (C0M(90)387), alsook in
   verband met enkele specifieke bepalingen die op de ACS-Staten van
   toepassing zijn, maar niet op de LGO.
3. Ten opzichte van de AVA die van toepassing is op de ACS-Staten bevat de
   ontwerp-AVA voor de LGO de volgende amendementen en wijzigingen :
   Algemene voorschriften
   Waar dat op zijn plaats is, is de term "ACS-Staten" vervangen door "LGO"
   of "land of gebied".
   Artikel 1 : De verwijzing naar het 7e EOF is geschrapt.
   Artikel 3.1. : Er zijn definities van "LGO" en "besluit van de Raad"
                  toegevoegd.
                  De definitie van "maatschappijen of firma's" is gewijzigd
                  overeenkomstig het ontwerp-besluit.
   Artikel 4.1. : De oorsprong van de leveranties is gewijzigd overeen-
                  komstig het ontwerp-besluit.
 ---pagebreak---                                     - 8 -
Artikel 5 (a) : Gewijzigd om pubilkatie in de EG en de betrokken LGO,
                alsmede in andere passende informatiemiddelen in de regio
                te bewerkstelligen.
Artikel 7.5 en 7.9 : "De ACS-Staat" is vervangen door "de opdrachtgever".
Artikel 7.11 : "De nationale ordonnateur" is vervangen door "de ordonnateur
               van de LGO."
Artikel 22.1 : "tijdelijke samenwerkingsverbanden is vervangen door "Joint
               ventures"
Artikel 22.2 : Gewijzigd overeenkomstig de ontwerp-beschikking
Artikel 24.4 en 24.5 : De inhoud is herschikt, maar het recht van de
                         inschrijver om tegen een vaste wisselkoers in
                         vreemde valuta te worden betaald blijft behouden.
Artikel 26.1 : Het minimum voor inschrijvingsgaranties is geschrapt.
Artikel 33.3 : "en met de Overeenkomst" is geschrapt.
Artikel 36.2 : De twee laatste alinea's zijn geschrapt, aangezien zij reeds
               deel uitmaken van het corpus van het artikel.
Artikel 41.2 : Is geschrapt met het oog op de wijziging in artikel 1.
Alomene voorwaarden voor overeenkomsten voor werkzaamheden
Artikel 1.1 : Er zijn definities van "LGO" en "Beschikking van de Raad"
              toegevoegd.
              De definities van "ACS-Staten" en "Overeenkomst" zijn
              geschrapt.
              "ACS-Staat" is vervangen door "LGO".
Artikel 68.5 : "Overeenkomst" is vervangen door "Beschikking van de Raad".
               b)i) is geschrapt. Hiermee wordt de nieuwe arbitrage-
               regeling van het EOF volledig van kracht voor alle
               transnationale overeenkomsten.
Algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor leveringen
Dezelfde wijzigingen als voor werken.
Algemene voorwaarden voor overeenkomsten voor diensten
Dezelfde wijzigingen als voor werken.
 ---pagebreak---                                  - 9 -
Procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage inzake overeenkomsten
Waar dat op zijn plaats is, is de term "ACS-Staten" vervangen door "LGO".
Artikel 2 : De definities van "ACS-Staat", "Overeenkomst" en "Raad van
            Ministers" zijn geschrapt.
            Er zijn definities van "LGO" en "Beschikking van de Raad"
            toegevoegd.
Artikel 5.3 : Nationaliteitsstatus gewijzigd
Artikel 6 : Nationaliteitsstatus gewijzigd
Artikel 34.1 : NationalIteitsstatus gewijzigd
Artikel 34.2 : Verwijzing naar "de secretaris-generaal van het
               secretariaat-generaal van de ACS" geschrapt.
 ---pagebreak---            - 10 -
                      m*yT
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
VOOR DOOR HET EUROPEES
  ONTWIKKELINGSFONDS
     GEFINANCIERDE
  OVEREENKOMSTEN VOOR
WERKEN, LEVERINGEN EN
        DIENSTEN
       IN DE LGO
 ---pagebreak---                                     - 11 -
                             ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
                                     INHOUD
                                                                Blz
 INLEIDING
                                                                 1
Artikel    1 Voorwaarden                                           3
Artikel    2 Nationaal recht                                      14
 DEFINITIES EN BEGINSELEN
Artikel    3 Definities                                          14
Artikel    4 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunning  17
             van overeenkomsten
Artikel 5 Gelijke deelneming                                     19
Artikel 6 Afwijking                                              20
Artikel 7 Concurrentie                                           20
Artikel 8 Aan een prijsvraag gekoppelde aanbesteding             23
Artikel 9 Preferentie                                            24
Artikel 10 Soorten overeenkomsten                                24
Artikel 11 Technische specificaties en normen                    25
Artikel 12 Berichten en schriftelijke mededelingen               26
BEKENDMAKING VAN DE AANBESTEDING
Artikel 13   Bericht van aanbesteding                            26
Artikel 14   Voorafgaande selectie van inschrijvers              28
Artikel 15   Onderhandse overeenkomsten                          29
AANBESTEDINGSDOSSI ER
Artikel 16   Inhoud van het aanbestedingsdossier                 29
Artikel 17   Toelichting op de inlichtingen voor inschrijvers    31
Artikel 18   Wijzigingen in het aanbestedingsdossier            3'i
INSTRUCTIES VOOR DE INSCHRIJVERS
Artikel  19  Taal                                                32
Artikel  20  Inhoud van de inschrijving                          32
Artikel  21  Percelen                                           3-5
Artikel  22  Samenwerking met derden                             34
Artikel  23  Onafhankelijkheid van de inschrijvers               35
Artikel  24  Prijsopgave in de inschrijving                      35
Artikel  25  Geldigheidstermijn                                  36
Artikel  26  Inschrijvingsgarantie                              3-?
 ---pagebreak---                                  12 -
Artikel 27  Variantontwerpen                          ?Q
Artikel 28  Verkenning vóór inschrijving              39
Artikel 29  Ondertekening van inschrijvingen          39
INDIENING VAN INSCHRIJVINGEN
Artikel 30  Termijn voor de indiening                 40
Artikel 31  Verzegelen en kenmerken van de enveloppes 41
Artikel 32  Intrekking en wijziging                   42
ONDERZOEK VAN DE INSCHRIJVINGEN
Artikel 33  Opening van de inschrijvingen             42
Artikel 34  Beoordeling van inschrijvingen            43
Artikel 35  Annulering van een aanbestedingsprocedure 45
GUNNNG VAN DE OPDRACHT
Artikel 36  Keuze                                      46
Artikel 37  Kennisgeving van de gunning                4<:-
Artikel 38  Opstelling van het gunningsdocument
                                                      +
Artikel 39  Ondertekening van de overeenkomst
Artikel 40  Uitvoeringsgarantie                        49
ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 41  Algemene en slotbepalingen                 50
 ---pagebreak---                                   - 13 -
                                   INLEIDING
                                   ARTIKEL 1
                                  Voorwaarden
 1.1 De gunning van uit de middelen van het."             Europees
Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde overeenkomsten voor werken,
leveringen en diensten valt onder de onderhavige algemene voorschriften.
 1.2 De uitvoering van uit de middelen van het.              europees
Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierde overeenkomsten voor werken,
leveringen en diensten vallen :
a) onder de algemene voorwaarden inzake elk type van door het EOF
    gefinancierde overeenkomsten of
b) in geval van medegefinancierde projecten en programma's of van een aan
    derden toegekende afwijking, of van een versnelde procedure of in andere
    toepasselijke gevallen, onder andere algemene voorwaarden zoals
    eventueel overeengekomen door.het betrokken land of ge-bied en de Europese
   .Economische Gemeenschap (EEG), d.w.z.
     i) de algemene, voorwaarden als voorgeschreven door de nationale wet-
        geving van het betrokken_land of qebied of de aldaar qev/estigde nraktiik
        met betrekkinq tot internationale overeenkomsten of
    ii) enige andere internationale algemene voorwaarden voor overeenkomsten
        en
c) de bijzondere voorwaarden.
1.3 De algemene voorschriften behelzen de beginselen van en de voorwaarden
voor deelname in opdrachten, instructies voor de inschrijvers, alsmede de
beginselen van en de voorwaarden voor de gunning van opdrachten.
1.4 De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald type
overeenkomst, omvatten contractuele bepalingen van administratieve,
financiële, wettelijke en technische aard met betrekking tot de uitvoering
van de overeenkomsten.
1.5 De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op iedere overeen-
komst behelzen :
a) wijzigingen in de algemene voorwaarden ;
b) bijzondere contractuele bepalingen ;
c) technische specificaties ; en
d).andere aangelegenheden met betrekking tot de overeenkomst.
 ---pagebreak---                            14 -
                                 ARTIKEL 2
                             Nationaal recht
Op alle aangelegenheden die niet onder deze algemene voorschriften vallen,
is het nationale recht van de Staat van de opdrachtgever van toepassing.
                        DEFINITIES EN BEGINSELEN
                                 ARTIKEL 3
                                Definities
3.1. Op deze algemene voorschriften zijn de volgende definities van
toepassing :
EEG : de Europese Economische Gemeenschap.
EOF : het Europees Ontwikkelingsfonds.
Beschikking van de Raad : Beschikking .../.../EEG van de Raad betreffende
de associatie van de landen en gebieden Overzee met de EEG.
LGO : de krachtens de Beschikking van de Raad met de EEG geassocieerde
landen en gebieden.
ACS-Staten : de Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan
die de ACS-EEG-Overeenkomst hebben ondertekend.
Commissie : de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Gemachtigde : de vertegenwoordiger van de Commissie in de LGO.
Lid-Staten : de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap.
ACS-EEG-Overeenkomst : de toepasselijke Overeenkomst tussen de ACS-
Staten en de EEG.
Opdrachtgever : de Staat of de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon door of namens welke de overeenkomst gesloten wordt.
Staat van de opdrachtgever : de LGO op het grondgebied waarvan de over-
eenkomst voor werken leveringen of diensten moet worden uitgevoerd.
Inschrijver : elke natuurlijke of rechtspersoon of groep van dergelijke
personen, die een inschrijving indient met het oog op de sluiting van
een overeenkomst.
Gekozen inschrijver : de ingevolge een aanbestedingsprocedure geselec-
teerde inschrijver of, in het geval van onderhandse overeenkomsten, de
isnchrijver die de overeenkomst ondertekent.
 ---pagebreak---                               - 15 -
Directie : de overheidsdienst, dan wel de publiekrechtelijke rechtspersoon,
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de opdrachtgever is
aangewezen overeenkomstig de wetgeving van de Staat van de opdrachtgever en
belast is met de leiding over en/of controle van de uitvoering van de
overeenkomst en aan wie de opdrachtgever krachtens de overeenkomst rechten
en/of bevoegdheden kan delegeren.
Vertegenwoordiger van de directie : iedere door de directie krachtens de
overeenkomst als zodanig aangewezen natuurlijke of rechtspersoon die
bevoegd is de directie bij de uitvoering van haar taak en bij de uit-
oefening van de aan haar overgedragen rechten en/of bevoegdheden te
vertegenwoordigen. Waar taken en rechten en/of bevoegdheden van de directie
aan haar vertegenwoordiger zijn gedelegeerd, duidt de term directie dus ook
haar vertegenwoordiger aan.
Verken : de tijdelijke of hulpwerken en duurzame werken die krachtens de
overeenkomst moeten worden uitgevoerd.
Leveringen : alle zaken die de leverancier aan de opdrachtgever moet
leveren, waar nodig met inbegrip van diensten zoals installatie,
beproeving, inwerkingstelling, deskundigenhulp, toezicht, onderhoud,
herstelling, opleiding en dergelijke andere verplichtingen in verband met
de krachtens de overeenkomst te leveren zaken.
Diensten : de krachtens een overeenkomst voor diensten door de adviseur te
verrichten taken, zoals studies, ontwerpen, verlening van technische
bijstand en opleiding.
Bouwstoffen : machines, apparaten, bestanddelen en alle zaken, krachtens de
overeenkomst te verstrekken of in te brengen.
Materieel : toestellen en andere machines en, indien van toepassing
krachtens de wet en/of praktijk van de Staat van de opdrachtgever, de
tijdelijke voorzieningen op de bouwplaats die nodig zijn voor de uitvoering
van de overeenkomst, met uitzondering van bouwstoffen of andere zaken die
deel moeten uitmaken van duurzame werken.
Becijferd bestek : het document dat een opgave per post van de onder een
overeenkomst tegen eenheidsprijs uit te voeren taken bevat, met voor elke
post vermelding van de hoeveelheid en de overeenkomstige eenheidsprijs.
Staat van eenheidsprijzen : de volledige gespecificeerde staat van de
prijzen, met inbegrip van de specificatie van het totaalbedrag, die door de
inschrijver samen met zijn inschrijving is ingediend en zo nodig gewijzigd,
en die deel uitmaakt van de overeenkomst tegen eenheidsprijs.
 ---pagebreak---                              - 16 -
Specificatie van het totaalbedrag : de gespecificeerde lijst van percen-
 tages en prijzen waaruit blijkt hoe de prijs% van een op een totaalbedrag
gebaseerde overeenkomst is opgebouwd, maar die geen deel uitmaakt van de
overeenkomst.
 Inschrijvingssom : het door de inschrijver in zijn inschrijving genoemde
 bedrag voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Aannemingssom : het in de overeenkomst genoemde en als eerste raming
 bedoelde bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de werken,
 leveringen of diensten, of enig ander bedrag waarvan aan het eind van de
overeenkomst wordt vastgesteld dat het krachtens de overeenkomst
verschuldigd is.
Tekeningen : de tekeningen die de opdrachtgever en de inschrijver in
verband met de inschrijving hebben verstrekt.
Dag : kalenderdag.
Termijnen : de contractuele termijnen die ingaan op de dag welke volgt op
de datum van de akte of gebeurtenis die als beginpunt voor die termijnen
geldt. Is de laatste dag van de termijn geen werkdag, dan verstrijkt de
termijn aan het einde van de eerstvolgende werkdag na de laatste dag van de
termijn.
Schriftelijk : in handschrift, machineschrift of druk, met inbegrip van
telexen, telegraafberichten en telefaxen.
Mededelingen : certificaten, kennisgevingen, orders en instructies uit
hoofde van de overeenkomst.
Nationale valuta : de valuta van de Staat van de opdrachtgever.
Ecu : de Europese munteenheid (European currency unit).
Vreemde valuta : elke krachtens deze algemene voorschriften toepasselijke
valuta die niet de nationale valuta is, en die in de inschrijving is
vermeld.
Beschrijving van de opdracht : de door de opdrachtgever opgestelde
verklaring met de beschrijving van zijn eisen en/of de doeleinden van de
diensten, zo nodig met inbegrip van de te gebruiken methoden en middelen
en/of te bereiken resultaten.
Vennootschappen : vennootschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht,
daaronder begrepen openbare of andere ondernemingen, coöperatieve
verenigingen en overige rechtspersonen en associaties naar publiek- of
privaatrecht, met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen,
die in overeenstemming met de wetgeving van een Lid-Staat of van een XGO
       zijn opgericht en hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun
 ---pagebreak---                                  - 17 -
hoofdvestiging binnen een Lid-Staat of een LGO         hebben ; een vennoot-
schap die slechts haar statutaire zetel binnen een Lid-Staat of een -LOG
      ^eeft, moet evenwel een activiteit uitoefenen die een reële, daad-
werkelijke en voortdurende band heeft met de economie van die Lid-Staat of LGO
3.2 De opschriften en titels in deze algemene voorschriften mogen niet als
onderdeel daarvan worden beschouwd of bij de interpretatie van deze voor-
schriften in aanmerking worden genomen.
3.3 Indien de context zulks toestaat worden in het enkelvoud gebruikte
woorden geacht ook het meervoud te omvatten en vice versa, en worden
mannelijke woorden geacht ook het vrouwelijk te omvatten en vice versa.
3.4 Woorden die personen of partijen aanduiden omvatten ook vennootschappen
en iedere andere organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit.
                                    ARTIKEL 4
               Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunning
                               van overeenkomsten
4.1 Behoudens indien in overeenstemming met de Beschikking van de Raad eri/of
met artikel 6 een afwijking is toegestaan :
a) staat de deelneming aan aanbestedingen en aan de gunning van door het EOF
   gefinancierde overeenkomsten op gelijke voorwaarden open voor :
     i) natuurlijke personen, vennootschappen of overheids- of semi-
         overheidsmstanties van de       LGO . . en de EEG ;
    ii) coöperaties en andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
         rechtspersonen, met uitzondering van die welke geen winst beogen,
         uit de EEG, de LGO en/of de ACS-Staten;
   iii) gemeenschappenjKe ondernemingen of combinaties van vennootschappen
         uit* de LGO, de ACS en/of de EEG.
b) De leveringen moeten van oorsprong uit de EEG, DE LGO en/of de ACS-Staten
   zijn.       .   - . .
4.2 Natuurlijke personen en vennootschappen komen niet in aanmerking voor
gunning van overeenkomsten indien :
a) zij in staat van faillissement zijn ;
b) betalingen aan hen zijn gestaakt op grond van een andere gerechtelijke
   uitspraak dan een faillietverklaring, welke overeenkomstig de nationale
   wetgeving gehele of gedeeltelijke ontheffing van het beheer en de
   beschikking over hun vermogen met zich brengt ;
 ---pagebreak---                               - 18 -
 c) tegen hen een gerechtelijke procedure is geopend welke een bevel tot
    opschorting van de betalingen inhoudt en welke overeenkomstig hun
    nationale wetgeving kan leiden tot een faillietverklaring of tot een
    andere situatie die tot gevolg heeft dat zij geheel of gedeeltelijk
    worden ontheven van het beheer en de beschikking over hun vermogen ;
d) zij bij een uiteindelijke uitspraak schuldig zijn bevonden aan een
    misdrijf in de uitoefening van hun beroep of een inbreuk op de gedrags-
    regels van hun beroep ;
e) zij zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het verstrekken van
    onjuiste gegevens betreffende de voor de deelneming aan een aanbesteding
    vereiste inlichtingen ;
f) zij bij een andere overeenkomst met de opdrachtgever contractbreuk hebben
    gepleegd.
4.3. Om voor deelneming aan een aanbesteding en voor gunning van overeen-
komsten in aanmerking te kunnen komen moeten de inschrijvers naar genoegen
van de opdrachtgever aantonen dat zij voldoen aan artikel 4.1, alsook aan de
gestelde juridische, technische en financiële eisen, en over de
mogelijkheden en middelen beschikken om de overeenkomst adequaat uit te
voeren. Hiertoe moeten alle inschrijvingen de volgende informatie bevatten :
a) een document waarvan de dagtekening minder dan 90 dagen geleden is
    opgesteld overeenkomstig de nationale wetgeving of gebruiken van de
    inschrijver, waarin wordt verklaard dat :
    - hij voldoet aan de in artikel 4.1 genoemde voorwaarden ;
    - hij niet verkeert in een van de in artikel 4.2 bedoelde situaties ;
b) afschriften van authentieke documenten inzake de oprichting en/of
    wettelijke status, de plaats van registratie en de statutaire zetel en,
    ingeval deze zich elders bevindt, de hoofdvestiging van de vennootschap
    of associatie dan wel, voor wat gemeenschappelijke ondernemingen betreft,
   van elke inschrijvende partij daarvan ;
c) bijzonderheden over de ervaring en over de vroegere uitvoering door de
    inschrijver (of elke partij van een gemeenschappelijke onderneming) van
    soortgelijke overeenkomsten in de afgelopen vijf jaar, met bijzonderheden
    over andere in uitvoering zijnde overeenkomsten en details over de
    daadwerkelijke deelneming aan elk van die overeenkomsten ;
d) waar zulks van toepassing is, het belangrijkste materieel dat ten behoeve
   van de uitvoering van de overeenkomst wordt gepland ;
e) de kwalificaties en ervaring van het personeel op sleutelposities -dat zou
   worden ingezet voor het beheer en de uitvoering van de overeenkomst,
    zowel ter plaatse als elders ;
 ---pagebreak---                                   - 19 -
f) voorstellen betreffende de aard, de voorwaarden en de voorschriften voor
    onderaanneming, wanneer onderaanneming wordt overwogen voor onderdelen
    van de overeenkomst waarmee een bedrag van meer dan 10 % van de
    inschrijvingssom is gemoeid ;
g) rapporten over de positie van de inschrijver (of elke partij bij een
    gemeenschappelijke onderneming) uit boekhoudkundig en financieel oogpunt,
    bijvoorbeeld door middel van winst- en verliesrekeningen, balansen en
   •accountantsrapporten over de laatste vijf jaren, een financiële prognose
    betreffende de komende twee jaren en een machtiging van de inschrijver
    (of de gevolmachtigde van een gemeenschappelijke onderneming) tot het
    inwinnen van informatie bij de bankiers van de inschrijver ; en
h) informatie over lopende gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedures
    of geschillen waarbij de inschrijver betrokken is. De bedoelde -informatie
    blijft beperkt tot kwesties die rechtstreeks van belang zijn voor het
    toekennen of uitvoeren van de overeenkomst.
                                   ., ARTIKEL 5
                                Gelijke deelneming
5.1 De ~ "LGO       en de Commissie treffen de nodige maatregelen voor een zo
ruim mogelijke deelname onder gelijke voorwaarden aan de aanbestedingen voor
overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten, waaronder zo nodig
maatregelen om :
a) te bewerkstelligen dat aanbestedingen via het Publikatieblad van de EEG.
    het Officiële Publikatieblad van de betrokken LGO en andere passende in-
    formatiemiddelen;- in het -bijzonder "in de L€0 en ACS-Staten van de regio;
b) discriminerende praktijken en technische specificaties die ruime deelname
    onder gelijke voorwaarden kunnen verhinderen, uit te sluiten •
x:) samenwerking tussen vennootschappen uit de Lid-Staten
    ACS-Staten te bevorderen, bij voorbeeld door voorafgaande selectie van
    gemeenschappelijke ondernemingen en consortiums tussen vennootschappen
    van de Lid-Staten , de LGO en de ACS-Staten
d) er zorg voor te dragen dat alle selectiecriteria in het inschrijvings-
    dossier worden genoemd ; en
e) er zorg voor te dragen dat de gekozen inschrijving voldoet aan de eisen
    van het aanbestedingsdossier en aan de daarin genoemde selectiecriteria.
 ---pagebreak---                            - 20 -
                                     ARTIKEL 6
                                     Afwijking
 6.1 Terwille van een optimale kosten/batenverhouding van het stelsel kunnen
 natuurlijke en rechtspersonen uit niet tot de ACS-Staten behorende ontwikke-
 lingslanden op verzoek van de betrokken LGO '        worden gemachtigd deel te
 nemen aan door de EEG gefinancierde overeenkomsten.
 6.2 De betrokken    LGO   ... verstrekken de Gemachtigde in elk voorkomend
 geval de informatie die de EEG nodig heeft om over dergelijke uitzonderingen
 een besluit te nemen, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan :
 a) de geografische ligging van de betrokken .LGO       -;
 b) het concurrentievermogen van de aannemers, leveranciers en adviseurs uit
    de EEG *• de LGO en de ACS-Staten;
 c) de noodzaak om buitensporige stijging van de uitvoeringskosten van
    overeenkomsten te vermijden ;
d) de vervoersproblemen en vertragingen in verband met levertijden of
    soortgelijke problemen ;
e) de meest geschikte en aan de lokale omstandigheden optimaal aangepaste
    technologie.
6.3 Voor deelneming van derde landen die geen partij zijn bij de ACS-EEG-
Overeenkomst, aan door de EEG gefinancierde overeenkomsten kan ook
toestemming worden gegeven :
a) wanneer de EEG deelneemt in de financiering van regionale of inter-
    regionale activiteiten waarbij deze landen betrokken zijn ;
b) in het geval van medefinanciering van projecten en programma's ;
c) in geval van spoedhulp.
6.4 In uitzonderingsgevallen kunnen in overleg met de Commissie advies-
bureaus of deskundigen die de nationaliteit van de in artikel 6.3 bedoelde
derde landen hebben, deelnemen aan overeenkomsten voor diensten.
                                     ARTIKEL 7
                                   Concurrentie
7.1 Behoudens voor zover anders bepaald in artikel 7, worden uit het EOF
gefinancierde overeenkomsten voor werken en leveringen gesloten na openbare
aanbesteding en overeenkomsten voor diensten na niet-openbare aanbesteding.
7.2 De . LGO       kunnen krachtens de bepalingen van artikel 7.3, 7.4 en 7.7
en in overleg met de Commissie :
 ---pagebreak---                                 - 21 -
a) overeenkomsten gunnen na niet-openbare aanbesteding, in voorkomend geval
   na een oproep tot voorafgaande kwalificatie ;
b) onderhands overeenkomsten sluiten ;
c) overeenkomsten ui•••«eren via overheids- of semi-overheidsinstanties van
   de -LGO
7.3 Niet-openbare aanbestedingen zijn toegestaan
a) indien is vastgesteld dat de situatie urgent is of indien de aard of
   bepaalde bijzondere kenmerken van de overeenkomsten zulks wettigen ;
b) voor zeer gespecialiseerde projecten of programma's ;
c) voor overeenkomsten van grote omvang na voorafgaande selectie.
7.4 Onderhandse overeenkomsten kunnen worden gegund in de volgende
gevallen :
a) werkzaamheden van geringe omvang, urgente situaties of kortlopende
   projecten voor technische samenwerking ;
b) spoedhulp ;
c) werkzaamheden die aan individuele deskundigen worden opgedragen ;
d) werkzaamheden ter aanvulling van of noodzakelijk voor de voltooiing van
   andere die reeds in uitvoering zijn ;
e) indien de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend is voorbehouden aan
   houders van octrooien of licenties om de betrokken goederen te gebruiken,
   te verwerken of in te voeren ;
f) wanneer een aanbesteding geen gunstig resultaat heeft opgeleverd.
7.5 De volgende procedure is van toepassing op niet-openbare aanbestedingen
en onderhandse overeenkomsten :
a) in het geval van overeenkomsten voor werken en leveringen wordt door de
    opdrachtgever       in overleg met de gemachtigde een lijst van
   gegadigden opgesteld, na, indien van toepassing, een oproep tot vooraf-
   gaande kwalificatie ;
b) in het geval van ove^eehkémsten voor' aiensten wordt de lijst van
   gegadigden door de opdrachtgever in overleg met de Commissie opgesteld op
   basis van de voorstellen van de opdrachtgever          en de voorstellen van
   de Commissie ;                                              ' ~~
 ---pagebreak---                               - 22 -
c) b i j onderhandse overeenkomsten staat het de-opdrachtgever vrij het nodige
    overleg te plegen met de gegadigden op de lijst die hij
    artikel 7.5, onder a) en b ) , heeft opgesteld, en de overeenkomst te
    gunnen aan de door hem gekozen inschrijver.
7.6 Voor overeenkomsten voor diensten wordt terdege rekening gehouden met de
beschikbaarheid van geschikte gegadigden die in de .LGO verblijven.
      ^ verblijven.
                                   Eigen beheer
7.7 Wanneer de betrokken LGO in zijn departementen beschikt over
daartoe gekwalificeerde leidinggevende ambtenaren, worden overeenkomsten via
overheids- of semi-overheidsinstanties van de betrokken LGO        k- in eigen
beheer uitgevoerd in geval van spoedhulp, van overeenkomsten voor diensten
en van alle andere activiteiten waarvan de kosten worden geraamd op minder
•dan 5 miljoen ecu.
7.8 De Gemeenschap zal bijdragen in de kosten van de betrokken instantie -
door beschikbaarstelling van ontbrekend materieel en/of materiaal en/of
middelen waarmee de nodige bijkomende deskundigen uit de betrokken LGO
of andere LGO of       ACS-Staten kunnen worden aangeworven. De Gemeenschap
zal alleen kosten vqtor haar rekening nemen die voortvloeien uit aanvullende
maatregelen en tijdelijke uitgaven welke voor de uitvoering van het
project absoluut vereist zijn.
                         Overeenkomsten voor spoedhulp
7.9 Bij de behandeling van overeenkomsten voor spoedhulp wordt rekening
gehouden met de urgentie van de situatie. Daartoe kan de/opdrachtgever voor alle
activiteiten in verband met spoedhulp, in overleg met de/v gemachtigde,
toestemming geven voor :
                                                                           »«\
a) het sluiten van onderhandse overeenkomsten ;
b) het uitvoeren van overeenkomsten in eigen beheer ;
c) tenuitvoerlegging via gespecialiseerde bureaus ;
d) rechtstreekse tenuitvoerlegging door de Commissie.
                               Versnelde procedure
7.10 Om een snelle en doeltreffende tenuitvoerlegging van de projecten en de
programma's te waarborgen wordt een versnelde aanbestedingsprocedure
toegepast, tenzij de betrokken- LGO*      „ anders besluit of instemt met een
andersluidend voorstel van de Commissie. De versnelde procedure voor het
organiseren van aanbestedingen kent kortere aanbestedingstermijnen en de
oproep tot inschrijving blijft geperkt tot de betrokken . LGO       * en de
 ---pagebreak---                                   - 23 -
aangrenzenae LGO of ACS-Staten, in overeenstemming met de geldende voorschrif-
ten in de betrokken LGO.De versnelde procedure is van toepassing in de
volgende gevallen :
a) overeenkomsten voor werken : waarvan de kosten op minder dan
   5 miljoen ecu worden geraamd ;
b) spoedhulp : ongeacht het bedrag van de overeenkomst.
7.11 Bij wijze van afwijking kan de nationale ordonnateur van de LGO in overleg met de
gemachtigde voor een beperkt bedrag leveringen en/of diensten aanschaffen
                                                          L G 0 of
wanneer deze in de betrokken   LGO       0 f aangrenzende          ACS-Staten
verkrijgbaar zijn.
7.12 Om de procedure te bespoedigen kunnen de ACS-Staten de Commissie
verzoeken namens hen rechtstreeks of via het bevoegde bureau te onder-
handelen over overeenkomsten voor diensten en deze op te stellen en te
sluiten.
                                  ARTIKEL 8
                 Aan een prijsvraag gekoppelde aanbesteding
8.1 Indien de opdrachtgever zulks om redenen van technische, esthetische of
financiële aard wenselijk acht, kan een uitnodiging tot inschrijving voor
een prijsvraag worden gedaan. De prijsvraag vindt plaats op basis van een
programma en criteria die door de opdrachtgever zijn vastgesteld. Voorts
geldt het volgende :
a) In het programma kan worden bepaald dat de beste ontwerpen in aanmerking
   komen voor prijzen. Deze worden vastgesteld in het programma en toegekend
   aan de ontwerpers overeenkomstig de door de opdrachtgever opgestelde
   rangorde. Eventueel kent de opdrachtgever geen prijzen toe indien de
   ontwerpen onbevredigend worden geacht.
b) Tenzij anders in de aanbesteding aangegeven, zijn de aan het ontwerp
   verbonden auteursrechten eigendom van de mededingers. De opdrachtgever
   mag echter met hun toestemming de ontwerpen gebruiken voor verdere
   ontwikkeling.
8.2 De opdrachtgever kan offertes vragen voor nader onderzoek, studie en
ontwerp voor zover nodig voor de verdere ontwikkeling van het project.
8.3 Behoudens artikel 8.1, onder b), en 8.2, kan de opdrachtgever offertes
vragen voor de gedetailleerde uitwerking van een ontwerp van een mededinger
en de voorbereiding van documenten tot het stadium waarin aanbestedingen
voor leveringen of bouw kunnen worden gedaan.
 ---pagebreak---                                    - 24 -
8.4 De opdrachtgever kan offertes vragen voor voorstellen voor ontwerp en
uitvoering van een kant-en-klaar op te leveren project. De aanbesteding
geschiedt dan op basis van een totaalbedrag. De inschrijvingen worden
beoordeeld op hun esthetische, practische, technische en economische
verdiensten. Er worden geen prijzen uitgeloofd.
                                     ARTIKEL 9
                                    Preferentie
9.1 Er worden maatregelen genomen om te bevorderen dat zoveel mogelijk
natuurlijke en rechtspersonen van de . LGO          deelnemen aan de uitvoering
van de door het EOF gefinancierde overeenkomsten opdat de materiële en
menselijke hulpbronnen van deze landen en gebieden zo goed mogelijk worden gebruikt
Hiervoor gelden de volgende bepalingen :
a) voor overeenkomsten voor werken waarmee minder dan 5 miljoen ecu is
   gemoeid, krijgen inschrijvers uit de-.LGO bij vergelijking van
   inschrijvingen van hetzelfde economische, en technische                    -
   kwaliteitsniveau een prijspreferentie van 10 %, op voorwaarde dat
   minstens een kwart van het aandelenkapitaal en van het leidinggevend
   personeel afkomstig is uit een of meer DGTT; "'
b) voor overeenkomsten voor leveringen, ongeacht het daarmee gemoeide
   bedrag, krijgen inschrijvers uit 'LGO             i die leveringen aanbieden
   waarvan minstens 50 % van het bedrag van de overeenkomst afkomstig is
   uit    LGO     -7 een prijspreferentie van 15 % bij vergelijking van
   inschrijvingen van hetzelfde economische en technische
   kwaliteitsniveau ;
c) bij overeenkomsten voer/\ diensten wordt, bij aanwezigheid van de vereiste
   bekwaamheden, de voorbeur gegeven aan deskundigen, instituten of advies-
   bureaus uit- LGO         bij vergelijking van inschrijvingen van hetzelfde
   economische en technische kwaliteitsniveau ;
d) bij onderaanneming geeft de inschrijver aan wie de overeenkomst is
   gegund, voorkeur aan natuurlijke personen en vennootschappen uit de
    LGO      > die de betrokken overeenkomst op vergelijkbare voorwaarden
   kunnen uitvoeren ;
9.2 De in artikel 9.1 bedoelde drempel en percentages kunnen op basis van
de toepasselijke J3eschikking~~v-aTtrde Raad worden gewijzigd.
                                    ARTIKEL 10
                             Soorten overeenkomsten
10.1 De overeenkomst kan zijn :
a) op basis van een totaalbedrag, indien voor het geheel der onder de
   overeenkomst vallende werken, leveringen en diensten een vaste prijs
   geldt ;
 ---pagebreak---                                    - 25 -
b) op basis van eenheidsprijzen, indien de werken, leveringen en diensten
   in een becijferd bestek postgewijs worden vermeld met opgave van de aan-
   geboden eenheidsprijzen ;
c) op basis van gecontroleerde uitgaven, indien de werken, leveringen en
   diensten worden betaald op basis van de feitelijke kosten verhoogd met
   overheadkosten en een winstfactor ;
d) op gemengde basis, indien de prijzen worden vastgesteld op ten minste
   twee van de in artikel 10.1 genoemde wijzen ;
e) op basis van voorlopige prijzen, indien in de uitzonderingsgevallen
   bedoeld in artikel 10.2 in overleg tussen de opdrachtgever en de
   inschrijver overeenkomsten worden gegund zonder dat de prijzen vooraf
   worden vastgesteld, en deze overeenkomsten op de overeengekomen wijze
   worden betaald.
10.2 Gunning op basis van voorlopige prijzen mag uitsluitend plaatsvinden :
a) bij opdrachten die ingewikkeld zijn of waarvoor een nieuwe techniek moet
   worden toegepast waaraan belangrijke onbekende technische aspecten zijn
   verbonden, zodat met de opdracht moet worden begonnen zonder dat alle
   uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden vastgesteld ;
b) in geval van buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden, bijvoorbeeld
   wanneer de opdracht dringend is en de aard en de uitvoeringsmiddelen
   moeilijk te bepalen zijn.
10.3 Behalve in het geval van overeenkomsten op basis van voorlopige
prijzen vindt de gunning plaats op grond van vooraf bepaalde prijzen. Deze
prijzen kunnen totaalbedragen of eenheidsprijzen zijn.
10.4 De instructies voor de inschrijvers behelzen het volgende :
a) de aard van de overeenkomst ;
b) voor overeenkomsten op basis van gecontroleerde uitgaven, de methode
   voor de berekening van kosten, overheadkosten en winst ;
c) voor overeenkomsten op gemengde basis, de methoden voor de berekening
   van de krachtens de overeenkomst te betalen bedragen.
                                 ARTIKEL 11
                     Technische specificaties en normen
11.1 De technische specificaties, alsmede de methoden voor de proefneming,
controle, oplevering, overneming en berekening die in de overeenkomst
voorkomen, mogen worden gegeven door verwijzing, in rangorde, naar door de
EEG en de ACS-Staat gemeenschappelijk aanvaarde normen, dan wel naar
nationale normen van ACS-Staten of van een Lid-Staat, dan wel naar andere
normen, met inbegrip van internationale normen.
 ---pagebreak---                               - 26 -
 11.2 Tenzij zulks door het onderwerp van de overeenkomst wordt gerecht-
 vaardigd, is het verboden technische specificaties op te nemen die
 produkten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of bij-
 zondere werkwijzen vermelden, ten gevolge waarvan bepaalde produkten worden
 begunstigd of uitgeschakeld. Dit verbod geldt ook de aanduiding van merken,
octrooien of types of inzake een specifieke oorsprong of produktie. Indien
produkten of werkwijzen niet kunnen worden aangeduid door middel van
voldoende nauwkeurige en begrijpelijke termen, mogen deze echter wel worden
 genoemd, met toevoeging van de vermelding "of daarmede gelijkwaardig".
                                   ARTIKEL 12
                   Berichten en schriftelijke mededelingen
 12.1 Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden worden mededelingen
tussen de opdrachtgever en/of de directie enerzijds en de inschrijvers of
de gekozen inschrijver anderzijds per post, telegraaf, telex of telefax
gezonden aan dan wel persoonlijk afgegeven op de door die partijen daartoe
aangewezen adressen.
 12.2 Indien de afzender een ontvangstbewijs verlangt, maakt hij daarvan
melding in zijn mededeling en verlangt hij een ontvangstbewijs wanneer er
een uiterste datum van ontvangst voor de mededeling is voorgeschreven. In
ieder geval treft de afzender de nodige maatregelen om de ontvangst van
zijn mededeling te verzekeren.
                       BEKENDMAKING VAN DE AANBESTEDING
                                  ARTIKEL 13
                           Bericht van aanbesteding
13.1 Opdrachtgevers die een overeenkomst willen sluiten via een openbare
aanbesteding of via een niet-openbare aanbesteding met voorafgaande
selectie, geven hun voornemen hiertoe te kennen in een bericht dat door de
Commissie wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de EEG. in alle
officiële publikatiebladen van de ACS-Staten en via alle andere passende
informatiemiddelen.
13.2 Alvorens de aanbesteding bekend te maken legt de opdrachtgever het
aanbestedingsdossier voor aan de Gemachtigde.
 ---pagebreak---                              - 27 -
13.3 De gemachtigde :
a) keurt bij versnelde procedures, onderhandse overeenkomsten en overeen-
   komsten voor spoedhulp, voorafgaand aan de bekendmaking door de
   opdrachtgever, het aanbestedingsdossier goed binnen dertig dagen nadat
   de opdrachtgever dit aan hem heeft voorgelegd ;
b) zendt in alle andere gevallen dan die van artikel 13.3, onder a), het
   aanbestedingsdossier door aan de Commissie die het goedkeurt binnen
   30 dagen nadat de opdrachtgever het aan de gemachtigde heeft voorgelegd.
13.4 Bij openbare aanbestedingen wordt in het bericht van aanbesteding met
name het volgende vermeld :
a) het onderwerp en doel van de overeenkomst alsmede de aard en de omvang
   van de opdracht ; indien de opdracht in percelen is verdeeld, de grootte
   van de percelen en de mogelijkheid om voor één, voor verscheidene of
   voor de massa der percelen in te schrijven ; de mogelijkheid om
   variant-ontwerpen in te dienen wanneer zulks is toegestaan ; bij aan een
   prijsvraag voor ontwerpen en uitvoering gekoppelde aanbestedingen de
   criteria voor het ontwerp én de andere eisen die de inschrijvers nodig
   hebben om het doel van de overeenkomst te begrijpen en dienovereen-
   komstig in te schrijven ;
b) de gunningscriteria en alle belangrijke of ongebruikelijke beoordelings-
   criteria inzake de aanbesteding (bijvoorbeeld de preferentiemarge) ;
c) de plaats van uitvoering, de financieringsbron en de uitvoeringstermijn
   van het project en bij leveringsovereenkomsten de plaats van levering,
   en/of installatie ;
d) de opdrachtgever en naam en adres van de gunnende dienst ;
e) de wijze van inschrijving, de plaats waar het aanbestedingsdossier kan
   worden ingezien, alsmede de voorwaarden waarop het kan worden
   verkregen ;
f) de termijn, te rekenen vanaf de voor de ontvangst van de inschrijvingen
   vastgestelde uiterste datum, gedurende welke de inschrijvers gebonden
   blijven door hun inschrijving ;
g) de voor de ontvangst van de inschrijvingen vastgestelde uiterste datum
   en uur, het adres waaraan de inschrijvingen moeten worden gezonden, het
   aantal vereiste exemplaren en de taal waarin zij moeten worden gesteld ;
h) zo nodig plaats, dag en uur van de opening der inschrijvingen ;
i) de verschillende garanties die de opdrachtgever eist, alsmede het bedrag
   van elke garantie, waar passend uitgedrukt in een percentage van de
   inschrijving, en het tijdstip waarop die garanties moeten worden
   gesteld ;
 ---pagebreak---                              - 28 -
 J) het adres van de diensten waar de inschrijvers aanvullende inlichtingen
    kunnen inwinnen.
 13.5 Bij niet-openbare aanbestedingen met voorafgaande selectie wordt in
het bericht met name het volgende vermeld :
a) de wijze van inschrijving, alsmede de in artikel 13.4, onder a), b), c),
    d) en g), bedoelde gegevens ;
b) de voorwaarden waarop het aanbestedingsdossier kan worden verkregen :
c) waar passend, de uiterste datum waarop de uitnodigingen tot inschrijving
    door de opdrachtgever zullen worden verzonden ;
d) de inlichtingen die bij de aanvragen tot deelneming moeten worden
    verstrekt in de vorm van verklaringen en bescheiden met betrekking tot
    de hoedanigheid en bekwaamheid van de aanvrager die de opdrachtgever
    verlangt overeenkomstig artikel 4, alsmede de economische en technische
    eisen waaraan iedere aanvrager moet voldoen als hij voor selectie in
    aanmerking wenst te worden genomen.
                                  ARTIKEL 14
                    Voorafgaande selectie van inschrijvers
14.1 Bij niet-openbare aanbesteding met voorafgaande selectie wordt een
lijst van gegadigden opgesteld overeenkomstig artikel 14.2 na, indien van
toepassing, een oproep tot voorafgaande kwalificatie, na bekendmaking van
het in artikel 13.1 bedoelde bericht.
14.2 Deze lijst wordt opgesteld, onder meer, in overeenkomst met
artikel 7.5 en met de noodzakelijke kwalificaties om het voorgenomen
project uit te voeren, inzonderheid artikel 4.
14.3 De opdrachtgever kiest de gegadigden op grond van de informatie die
zij hebben verstrekt in antwoord op hetgeen overeenkomstig artikel 13.5,
onder d), wordt verlangd. De gekozen gegadigden ontvangen een uitnodiging
tot inschrijving met met name de volgende gegevens :
a) de in artikel .13.4, onder e), f), g), h), i) en j) genoemde
    informatie ;
b) een verwijzing naar het in artikel 13.5 bedoelde bericht van aan-
   besteding ;
c) eventuele wijzigingen als bedoeld in artikel 18.
 ---pagebreak---                                  - 29 -
                                  ARTIKEL 15
                          Onderhandse overeenkomsten
15.1 Bij onderhandse overeenkomsten worden de werken, leveringen of
diensten die het onderwerp van een overeenkomst zullen vormen, na
onderhandelingen tussen de opdrachtgever en de inschrijver vastgesteld.
15.2 Wanneer de onderhandse procedure wordt toegepast, kiest de betrokken LGO
een kandidaat uit een lijst die overeenkomstig artikel 7.4 en 7.5 is
opgesteld.
15.3 Na de voltooiing van de onderhandelingen stelt de opdrachtgever de
tekst van de overeenkomst op en deelt hij die mee overeenkomstig
artikel 38.
15.4 De opdrachtgever en de inschrijver komen een datum overeen die als
datum van sluiting van de overeenkomst geldt. Deze datum wordt vermeld in
de tekst van de overeenkomst.
                             AANBESTEDINGSDOSSI ER
                                  ARTIKEL 16
                     Inhoud van het aanbestedingsdossier
16.1 De wijze van indiening van de inschrijvingen en de criteria voor de
gunning worden bepaald in het aanbestedingsdossier. Behalve de uitnodiging
tot inschrijving kan het aanbestedingsdossier, waar van toepassing, de
volgende stukken bevatten :
a) de instructies voor de inschrijvers ;
b) de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het specifieke type
   overeenkomst ;
c) de bijzondere voorwaarden voor de specifieke overeenkomst ;
d) de technische specificaties en/of beschrijving van de opdracht ;
e) de vorm van de specificatie van het totaalbedrag in geval van overeen-
   komsten op basis van een totaalbedrag, en de vorm van de staat van
   eenheidsprijzen en/of van het becijferd bestek in geval van overeen-
   komsten op basis van eenheidsprijzen ;
f) de lijst van eisen of lijsten met aanvullende informatie ;
g) de tekeningen ;
h) het inschrijvingsbiljet ;
 ---pagebreak---                              - 30 -
i) het inschrijvingsgarantieformulier ;
j) het formulier voor de overeenkomst ;
k) het uitvoeringsgarantieformulier ; en
1) een beschrijving van de wijze waarop de inschrijvingen worden
    beoordeeld, met inbegrip van de beoordelingscriteria en het relatieve
    belang van elk criterium.
                                                        ~!
                                                         I
 16.2 Bij het aanbestedingsdossier wordt voorts naar gelang van de aard van
de overeenkomst een "Nota van algemene inlichtingen" gei/oegd. Deze nota
wordt opgesteld door de Gemachtigde, in overleg met de het rokkon I.CO «n oticlrr
voorbehoud van hun goedkeuring. Zij is louter informatief en vormt geen
deel van de overeenkomst. Zij bevat het geheel of een deel van de volgende
inlichtingen :
a) geografische gegevens over het gebied waar de plaats van uitvoering van
    de overeenkomst is gelegen, met inbegrip van klimaatgegevens ;
b) ligging van de plaats van uitvoering van de overeenkomst, toegangswegen
    en andere infrastructuur die kunnen worden gebruikt voor de uitvoering
    van de overeenkomst ;
c) inlichtingen betreffende douane-, belasting- en prijsvoorschriften en
    -wetgeving ;
d) loonschalen, alsmede de wettelijke of op overeenkomsten berustende
    lasten voor werkgevers, met opgave van het minimum- of normale loon dat
    bij de voorschriften van de Staat van de opdrachtgever is vastgesteld,
    of dat op de plaats van uitvoering van de overeenkomst gebruikelijk is,
    voor de voornaamste categorieën plaatselijke arbeidskrachten die voor de
    uitvoering van de overeenkomst nodig zijn ;
e) gegevens over de wetgeving en voorschriften inzake deviezen, alsmede
    over het monetaire stelsel en de organisatie van het bankwezen in de
    Staat van de opdrachtgever ;
f) alle verdere inlichtingen inzake de wetten en voorschriften van de Staat
    van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van overeenkomsten, met
    opgave van de instanties waar afschriften van deze wetten en voor-
    schriften kunnen worden verkregen.
16.3 De beschrijving van de opdracht voor overeenkomsten voor diensten
omvat met name :
a) een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het voorwerp van de
    overeenkomst ;
b) feitelijke bijzonderheden, zoals gegevens die in het bezit zijn van de
    opdrachtgever, beperkingen waardoor de opdrachtgever zelf gebonden is in
    verband met de naleving van bepaalde technische of andere voorschriften,
    en door de opdrachtgever vastgestelde verplichtingen ;
 ---pagebreak---                                   - 31 -
c) afhankelijk van de aard van de overeenkomst en voor zover beschikbaar,
   voorbereidende ontwerpstudies of uitvoeringsschema's en een ontwerp-
   overeenkomst ;
d) algemene documentatie, inzonderheid omvattende de wetgeving en voor-
    schriften betreffende het technisch gebied waarop de overeenkomst
    betrekking heeft of andere verwijzingen waardoor deze wetgeving en voor-
    schriften verkregen kunnen worden.
16.4 De inschrijver bestudeert alle instructies, voorwaarden, formulieren,
beschrijvingen, specificaties en tekeningen in het aanbestedingsdossier
zorgvuldig. Alleen de inschrijver is verantwoordelijk voor zijn antwoorden
op de vragen in het aanbestedingsdossier en voor alle omissies of
vergissingen in zijn antwoorden. Het niet verstrekken van alle in het
aanbestedingsdossier verlangde gegevens of de indiening van een
inschrijving die niet in alle opzichten op grond van het aanbestedings-
dossier ontvankelijk is, is voor eigen risico van de inschrijver en kan
leiden tot afwijzing van zijn inschrijving.
                                  ARTIKEL 17
               Toelichting op de inlichtingen voor inschrijvers
Indien naar aanleiding van vragen van een inschrijver of om andere redenen
informatie over de uit te voeren overeenkomst dan wel andere informatie die
van belang kan zijn voor de prijsbepaling door de inschrijver, aan een
inschrijver wordt verstrekt, wordt deze informatie tevens onverwijld
schriftelijk medegedeeld aan de overige inschrijvers voor zover deze bekend
zijn, met dien verstande dat informatie van commerciële aard inzake de
aanvaardbaarheid van variantoplossingen niet aan de andere inschrijvers
wordt verstrekt. De opdrachtgever gaat alleen in op vragen of verzoeken om
toelichting die hij ten minste dertig dagen vóór de uiterste termijn voor
de indiening van inschrijvingen ontvangt.
                                   ARTIKEL 18
                    Wijzigingen in het aanbestedingsdossier
 Indien de opdrachtgever tijdens de periode voor de inschrijvingen een
 wijziging aanbrengt in het aanbestedingsdossier, worden alle gegadigde
 inschrijvers die in het bezit zijn gesteld van de inschrijvingsdocumenten,
 hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis gesteld, en tegelijk ook van
 een eventuele verlenging van de periode voor de inschrijvingen die de
 opdrachtgever noodzakelijk kan achten om de inschrijvers in staat te
 stellen met deze wijziging rekening te houden.
 ---pagebreak---                             - 32 -
                       INSTRUCTIES VOOR DE INSCHRIJVERS
                                   ARTIKEL 19
                                      Taal
 De inschrijving, de tot de overeenkomst behorende stukken alsmede alle
 hierop betrekking hebbende correspondentie en documenten worden gesteld in
 de taal die in de instructies voor de inschrijvers is voorgeschreven.
                                   ARTIKEL 20
                          Inhoud van de inschrijving
 20.1 De door de inschrijver op te stellen en in te dienen inschrijving
 dient, overeenkomstig de voorwaarden van het aanbestedingsdossier, onder-
 staande stukken te bevatten :
a) het ingevulde inschrijvingsbiljet en het aanhangsel daarbij ;
b) de inschrijvingsgarantie ;
c) de specificatie van het totaalbedrag in geval van overeenkomsten op
    basis van een totaalbedrag, of de staat van eenheidsprijzen en/of het
    becijferd bestek in geval van overeenkomsten op basis van eenheids-
    prijzen ;
d) lijsten met aanvullende informatie ;
e) documenten waaruit de in artikel A4 bedoelde hoedanigheid en bekwaamheid
    van de inschrijver blijkt, behalve bij niet-openbare aanbesteding met
    voorafgaande selectie ;
f) toegestane variantontwerpen alsmede andere elementen die dienen te
    worden overgelegd overeenkomstig de in het aanbestedingsdossier vermelde
    instructies voor de inschrijvers ;
g) alle inlichtingen die nodig zijn ter beoordeling van de inschrijvingen ;
h) wanneer in de instructies voor de inschrijvers wordt bepaald dat nazorg
    dient te worden verleend, een nota betreffende de voorzieningen die de
    inschrijver moet treffen om aan deze verplichtingen te voldoen ;
i) in voorkomend geval, een opgave van de aanvullende waarborgen die de
    inschrijver voorstelt betreffende onder andere de uitvoeringstermijn en
    de omvang van het werk ;
j) alle informatie over voorgenomen onderaannemingen, en
k) de inschrijvingssom en de wijze en valuta van betaling.
 ---pagebreak---                                - 33 -
20.2 Nazorg wordt verlangd voor overeenkomsten voor leveringen, tenzij aard
van de leveringen deze nazorg niet wettigt. Indien de opdrachtgever nazorg
verlangt :
a) worden in de bijzondere voorwaarden de voorwaarden en voorschriften en
   de duur van deze nazorg vermeld ;
b) richt de gekozen inschrijver, tenzij de aard van de leveringen of de
   voorwaarden ter zake zulks niet rechtvaardigen, in de Staat van de
   opdrachtgever de vereiste dienst voor nazorg op.
                                  ARTIKEL 21
                                   Percelen
21.1 Bij het onderzoek van de wijze waarop een project moet worden uit-
gevoerd, wordt rekening gehouden met de economische en technische voordelen
van verdeling van het project in zo groot mogelijke homogene percelen.
21.2 Indien een project in percelen is verdeeld, wordt in de instructies
voor de inschrijvers vermeld :
a) het aantal percelen ;
b) aard, plaats en omvang van elk perceel ; en
c) eventueel het minimum- en maximumaantal percelen waarop een inschrijver
   kan inschrijven.           -,
21.3 De procedure voor de indiening van een inschrijving is als volgt :
a) een inschrijver kan voor elk afzonderlijk perceel inschrijven ;
b) behalve indien in de instructies voor de inschrijvers anders is voor-
   geschreven, kan de inschrijver in zijn inschrijving de totale korting
   vermelden die hij toestaat indien bepaalde of alle percelen waarvoor hij
   per perceel heeft ingeschreven, worden samengevoegd ;
c) behalve indien in de instructies voor de inschrijvers is vermeld dat de
   percelen die aan eenzelfde inschrijver worden gegund, één opdracht
   vormen, wordt voor ieder van de percelen een aparte overeenkomst
   gesloten ;
d) indien percelen aan verschillende inschrijvers worden gegund, kan in het
   aanbestedingsdossier of de instructies voor de inschrijvers worden voor-
   geschreven dat de inschrijver voor een bepaald perceel de uitvoering van
   alle percelen dient te coördineren.
 ---pagebreak---                              - 34 -
                                    ARTIKEL 22
                            Samenwerking met derden
 22.1 Ten einde de LGO's        beter in staat te stellen hun technische
bekwaamheden te ontwikkelen en de vakkennis van hun adviseurs te
verbeteren, worden partnerschapsakkoorden gestimuleerd tussen advies-
 bureaus, raadgevend ingenieurs, deskundigen en instellingen van de EEG en
die van de ACS-Staten. Met het oog hierop stellen de Commissie en de
 'LGüVs -a alles in het werk om
 a) door middel van 'joint ventures onderaanneming te
     bevorderen alsmede het gebruik van uit de-LGO's       afkomstige
     deskundigen in teams die werken voor adviesbureau^, raadgevend
     ingenieurs of instituten in de EEG ;
b) inschrijvers in het aanbestedingsdossier op de hoogte te stellen van de
    selectiecriteria en preferenties in deze algemene voorschriften, met
    name die welke betrekking hebben op het bevorderen van het gebruik van
    menselijke hulpbronnen uit de LGO's
22.2 De opdrachtgever kan de gegadigden in de uitnodiging tot inschrijving
of tijdens de onderhandelingen over een overeenkomst de medewerking
voordellen van andere* maatschappijen of nationale de.skundigen of adviseurs uit
de LGO's of de ACS, die in onderlinge overeenstemming zijn aangewezen. Deze samen-
werking kan geschieden in de vorm van een gemeenschappelijke onderneming, van
onderaanneming oi van praktijkopleiding van stagiairs.
22.3 Wanneer de samenwerking geschiedt in de vorm van :
a) een gemeenschappelijke onderneming, dan is artikel 4.3, onder b), van
    toepassing ;
b) onderaanneming, dan is artikel 4.3, onder f), van toepassing ;
c) praktijkopleiding van stagiairs, dan moeten de door de opdrachtgever-
    voorgedragen stagiairs de basisbekwaamheden bezitten die verenigbaar
    zijn met de daadwerkelijke medewerking, in het kader van de praktijk-
    opleiding, aan de uitvoering van de overeenkomst. Het maximumaantal
    stagiairs wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij de
    berekening van de vergoeding of in de inschrijvingssom wordt rekening
    gehouden met alle kosten die de inschrijver moet dragen als gevolg van
    het verstrekken van een praktijkopleiding aan stagiairs. De praktijk-
    opleiding van stagiairs beperkt in geen geval de verplichtingen van de
    gekozen inschrijver met wie de overeenkomst is gesloten en leidt evenmin
    tot enige aansprakelijkheid van de opdrachtgever of van de directie.
22.4 De betrokken partijen verbinden zich ertoe onderling samen te werken
en stellen bij overeenkomst de procedure vast voor een dergelijke
samenwerking en inzonderheid de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden.
 ---pagebreak---                                - 35 -
                                  ARTIKEL 23
                    Onafhankelijkheid van de inschrijvers
 23.1 Bij overeenkomsten voor diensten brengt de inschrijver, indien hij een
 juridische betrekking heeft aangeknoopt met natuurlijke of rechtspersonen
die zouden kunnen meewerken aan de uitvoering van werken of aan leveringen
waarvan de omschrijving of de voorbereiding het onderwerp vormt van de
diensten, of indien hij anderszins met hen bijzondere betrekkingen
onderhoudt die zijn onafhankelijkheid kunnen aantasten, de opdrachtgever
daarvan op de hoogte, hetzij in zijn inschrijving, hetzij bij de
onderhandelingen over de sluiting van de overeenkomst of zodra dergelijke
omstandigheden zich vóór de gunning van de opdracht voordoen.
 23.2 Indien desondanks met de betrokken inschrijver een overeenkomst wordt
gesloten, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor, de betrokken
natuurlijke of rechtspersonen uit te sluiten van van iedere medewerking aan
de uitvoering van de werken of leveringen.
                                  ARTIKEL 24
                        Prijsopgave in de inschrijving
24.1 De inschrijver verstrekt de in het aanbestedingsdossier voor de
prijsopgave vereiste informatie, maakt de nodige berekeningen, ondertekent
het inschrijvingsbiljet en hecht dit aan zijn inschrijving.
24.2 Het totaalbedrag van de inschrijving wordt in cijfers en voluit in
letters geschreven. Indien er verschil is tussen de in cijfers en de in
letters opgeschreven prijs, geldt de prijsopgave in letters. Indien de
instructies voor de inschrijvers zulks voorschrijven, worden ook de
volgende bedragen in cijfers en voluit in letters geschreven :
a) de specificatie van het totaalbedrag, in geval van overeenkomsten op
    basis van een totaalbedrag ;
b) de eenheidsprijzen voor iedere post in het becijferd bestek en/of de
    staat van eenheidsprijzen, in geval van overeenkomsten op basis van
    eenheidsprijzen ;
c) in geval van een gemengde overeenkomst de specificatie van het gedeelte
    tegen een totaalbedrag alsmede in het becijferd bestek en/of de staat
    van de prijzen, voor het gedeelte tegen eenheidsprijzen.
24.3 De prijzen moeten overeenkomen met de waarde van elk van de posten in
verhouding tot het totaalbedrag van de inschrijving. Zij mogen geen aan-
leiding kunnen geven tot distorsie van de vergelijking der inschrijvingen,
noch tot termijnbetalingen die niet in verhouding staan tot de waarde van
het uitgevoerde werk.
 ---pagebreak---                                - 36 -
24.4 Inschrijvingen worden uitgedrukt in de nationale valuta van de Staat
van de opdrachtgever.
24.5 Een inschrijver kan in zijn inschrijving verzoeken dat een
gerechtvaardigd gedeelte, uitgedrukt in procenten van de inschrijvings-
prijs, rechtstreeks in een vreemde valuta aan hem worden betaald. De
vereiste rechtvaardiging wordt beoordeeld in het licht van de verifieerbare
feiten wat betreft de daadwerkelijke oorsprong van de uit te voeren werken,
 leveringen of diensten en de uitgaven die daarmee gemoeid zijn. De op de beta-
 ling in vreemde valuta toe te passen wisselkoers is die welke geldt 30 dagen vóór
 de uiterste termijn voor de indiening van offertes.
24.6 In de door de inschrijver ingediende prijs wordt rekening gehouden met
de belastingregelineen volgens de ACS-EEG-Overeenkomst.
                                  ARTIKELS
                              Geldigheidstermijn
25.1 Inschrijvers blijven door hun inschrijvingen gebonden gedurende de
overeenkomstig artikel 13 door de opdrachtgever voorgeschreven termijn.
Iedere inschrijving die voor een kortere termijn geldt, kan door de
opdrachtgever worden verworpen. De door de opdrachtgever vastgestelde
termijn is voldoende lang voor een beoordeling en vergelijking van de
inschrijvingen, alsmede voor het verkrijgen van alle nodige instemmingen en
goedkeuringen en voor de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst.
De voorgeschreven geldigheidstermijn mag normaal niet langer zijn dan
120 dagen vanaf de uiterste datum die voor de indiening van de
inschrijvingen is vastgesteld, doch kan variëren op grond van de aard en
gecompliceerdheid van de overeenkomst.
25.2 In buitengewone omstandigheden kan de opdrachtgever, vóór het
verstrijken van de oorspronkelijke geldigheidstermijn van de
inschrijvingen, de inschrijver verzoeken om een nader genoemde verlenging
van de geldigheidstermijn. Aan inschrijvers die dit verzoek inwilligen, zal
niet worden gevraagd noch worden toegestaan hun inschrijving te wijzigen ;
wel zal hun worden verzocht de geldigheidstermijn van hun inschrijvings-
garantie dienovereenkomstig te verlengen. Artikel 26 betreffende vrijgeving
en verbeurdverklaring van de inschrijvingsgarantie blijven van toepassing
gedurende de verlengde geldigheidstermijn van de inschrijving.
25.3 De gekozen inschrijver blijft door zijn inschrijving gebonden
gedurende een periode van 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving dat hij
is uitgekozen.
 ---pagebreak---                                   - 37 -
                                   ARTIKEL 26
                             Inschrijvingsgarantie
26.1 Tenzij in de instructies voor de inschrijvers anders is bepaald, waar-
borgen de inschrijvers voor overeenkomsten voor werken en leveringen de
ernst van hun aanbiedingen door het stellen van een garantie. In het
aanbestedingsdossier wordt het bedrag van deze garantie vermeld, dat .
 in geen geval 2 % van het bedrag van de overeenkomst overschrijdt.
26.2 De inschrijvingsgarantie wordt verstrekt in de vorm van een bank-
garantie, een bankwissel, een gewaarmerkte cheque, een borgtocht van een
verzekerings- of borgtochtmaatschappij, een onherroepelijk accreditief, dan
wel een deposito in gereed geld bij de opdrachtgever. Indien de
inschrijvingsgarantie in de vorm van een bankgarantie, een bankwissel, een
gewaarmerkte cheque of een borgtocht moet worden gegeven, geschiedt dit
door een bank of een verzekerings- of borgtochtmaatschappij die goedgekeurd is door
 de opdrachtgever en in een LGO, een ACS-Staat of een Lid-Staat is gevestigd.
De bankgarantie of borgtocht is,'strikt in overeenstemming met het formulier
voor de inschrijvingsgarantie in het aanbestedingsdossier of, in geval van
onderhandse overeenkomsten, in de bijzondere voorwaarden. Ongeacht de vorm
van de garantie, is deze autonoom en betaalbaar op eerste verzoek en geldig
tot ten minste 60 dagen na de geldigheidstermijn van de inschrijving.
26.3 Inschrijvingen die niet vergezeld gaan van een aanvaardbare
inschrijvingsgarantie, kunnen door de opdrachtgever worden verworpen.
26.4 De inschrijvingsgaranties van niet gekozen inschrijvers worden
vrijgegeven uiterlijk 60 dagen na het verstrijken van de geldigheidstermijn
van de inschrijving, eventueel verlengd overeenkomstig artikel 25.2, of,
indien dat eerder is, bij de gunning van de overeenkomst.
26.5 De inschrijvingsgarantie van de gekozen inschrijver wordt vrijgegeven
wanneer de inschrijver de overeenkomst heeft ondertekend en de vereiste
uitvoeringsgarantie heeft gesteld, tot genoegen van de opdrachtgever. -
26.6 De inschrijvingsgarantie kan zonder kennisgeving worden ingeroepen :
a) indien een inschrijver zijn inschrijving gedurende de geldigheidsduur
    van zijn inschrijving intrekt ;
b) indien de gekozen inschrijver nalaat binnen de voorgeschreven termijn de
    overeenkomst te ondertekenen of de vereiste uitvoeringsgarantie te
    stellen.
 ---pagebreak---                           - 38 -
                                 ARTIKEL 27
                              Variantontwerpen
27.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de instructies voor de
inschrijvers mogen inschrijvers een inschrijving voor variantontwerp
indienen. In de instructies voor de inschrijving worden de beperkingen,
ontwerp-criteria en andere eisen gespecifieerd die aan een variantontwerp
worden gesteld. Behoudens andersluidende bepalingen in de instructies voor
de inschrijvers, mag een op een variantontwerp gebaseerde inschrijving
alleen worden ingediend indien ook een inschrijving conform het ontwerp van
de opdrachtgever wordt ingediend.
27.2 Variantontwerpen mogen niet afwijken van de eisen van deze algemene
voorschriften. De inschrijvingen voor het door de opdrachtgever
voorgestelde ontwerp en die voor de variantontwerpen worden samen
beoordeeld.
27.3 In de instructies voor de inschrijvers moet worden bepaald of de
inschrijver die een variantontwerp indient, aansprakelijk zal zijn voor het
ontwerp van de variant ; is dat het geval dan worden daarin de procedures
voor controle, herziening en goedkeuring nader aangegeven.
27.4 De indiening van ieder variantontwerp omvat :
a) een speciale inschrijving voor het variantontwerp ;
b) de uiteenzetting van het voordeel van het variantontwerp boven het
   ontwerp van de opdrachtgever, met inbegrip van een kwantificeerbare
   rechtvaardiging van enig economisch voordeel ;
c) een ontwerp van de wijzigingen in de technische bepalingen van de
   bijzondere voorwaarden die noodzakelijk zijn in verband met het variant-
   ontwerp ;
d) de tekeningen en specificaties die worden gevraagd in het ontwerp van de
   opdrachtgever en die in het variantontwerp niet afwijken ;
e) de tekeningen en specificaties die in het variantontwerp afwijken ;
f) een technische toelichting op de conceptie van het variantontwerp
   alsmede, eventueel, tekeningen en berekeningen ;
g) bij overeenkomsten op basis van een totaalbedrag, een specificatie van
   de totale prijs zoals gewijzigd door het variantontwerp ;
h) bij overeenkomsten op basis van eenheidsprijzen, een becijferd bestek
   en/of een staat van prijzen, zoals gewijzigd door het variantontwerp.
 ---pagebreak---                                    - 39 -
                                  ARTIKEL 28
                         Verkenning vóór inschrijving
 28.1 De inschrijver wordt aangeraden de plaats waar de overeenkomst moet
worden uitgevoerd en de omgeving daarvan te verkennen en te inspecteren, en
 zelf, op eigen verantwoordelijkheid, alle informatie te verzamelen die
nodig kan zijn om de inschrijving voor te bereiden en een overeenkomst te
 sluiten. De kosten van deze verkenning van de plaats van uitvoering van de
overeenkomst, zijn voor rekening van de inschrijver.
28.2 De inschrijver en zijn personeel of gemachtigden krijgen van de
opdrachtgever voor zover mogelijk toegang tot de plaats van uitvoering van
de overeenkomst voor bovenbedoelde inspectie, mits de inschrijver, zijn
personeel of zijn gemachtigden de opdrachtgever en diens personeel of
vertegenwoordigers ontheffen van en schadeloosstellen voor iedere
aansprakelijkheid ter zake. Dientengevolge is de inschrijver aansprakelijk
voor verwondingen (al dan niet met dodelijke afloop), verlies of
beschadiging die niet zouden zijn ontstaan indien de betrokken toegang niet
was verkregen.
28.3 Onverminderd de immigratiewetten en voorschriften van de Staat van de
opdrachtgever verleent de betrokken LGO        een inreisvergunning voor
personen die het bewijs leveren dat zij overeenkomstig artikel 4 in
aanmerking komen voor deelneming aan een aanbesteding, of voor hun
gemachtigden, opdat zij de nodige bezoeken ter voorbereiding van hun
inschrijving kunnen brengen. Deze vergunning verloopt op de dag volgende op
de einddatum van de geldigheidstermijn van de inschrijvingen.
                                  ARTIKEL 29
                      Ondertekening van inschrijvingen
29.1 De inschrijving wordt ondertekend door de inschrijver of zijn naar
behoren gemachtigde vertegenwoordiger, overeenkomstig de instructies voor
de inschrijvers. Zij wordt opgemaakt in één origineel exemplaar dat de
vermelding "origineel" draagt. In de instructies voor de inschrijvers wordt
bepaald hoeveel afschriften de inschrijver moet verstrekken. Deze
afschriften worden op dezelfde wijze ondertekend als het origineel en
dragen de vermelding "afschrift".
29.2 Een door een gemachtigde ingediende inschrijving vermeldt de lastgever
namens wie wordt gehandeld. Iedere gemachtigde kan slechts één inschrijver
vertegenwoordigen. De gemachtigden voegen bij de inschrijving hetzij alleen
de overeenkomst hetzij de authentieke of onderhandse akte, waarbij zij
worden gemachtigd namens de inschrijvers te handelen. Een onder een
onderhandse akte gestelde handtekening wordt voor eensluidend gewaarmerkt
volgens de nationale wetgeving van de Staat van de lastgever.
 ---pagebreak---                              - 40 -
 29.3 Vanneer de inschrijver een gemeenschappelijke onderneming of een
 consortium van twee of meer personen is, mag er maar één inschrijving voor
 één overeenkomst worden ingediend, ondertekent elk van deze personen de
 inschrijving en zijn al deze personen gezamenlijk en hoofdelijk gebonden
 door de inschrijving en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomst
 overeenkomstig de wet van de Staat van de opdrachtgever, en belasten zij
 een van hen met de leiding met de bevoegdheid om de gemeenschappelijke
 onderneming of het consortium te binden. Samenstelling of structuur van de
gemeenschappelijke onderneming of het consortium worden niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever gewijzigd.
 29.4 De vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke onderneming of het
 consortium mag de inschrijving alleen ondertekenen indien hij hiertoe door
 de leden van de gemeenschappelijke onderneming of het consortium uit-
 drukkelijk schriftelijk is gemachtigd en de overeenkomst of de authentieke
 of onderhandse akte, bij welke de volmacht is verleend, bij de inschrijving
 is gevoegd. Alle handtekeningen onder een machtiging moeten voor eens-
 luidend worden gewaarmerkt volgens de nationale wetten en voorschriften van
elk van de partijen bij de gemeenschappelijke onderneming of het
consortium, evenals de volmachten waarin schriftelijk wordt bepaald dat de
ondertekenaars van de inschrijving gemachtigd zijn namens de leden van de
gemeenschappelijke onderneming of het consortium verbintenissen aan te
gaan. Elk van de leden van de gemeenschappelijke onderneming of het
consortium moet de door artikel 4 vereiste bewijsstukken overleggen, alsof
hij zelf de inschrijver was.
29.5 In de volledige inschrijving komen geen veranderingen, tussenvoegingen
of doorhalingen voor, behoudens om haar in overeenstemming te brengen met
instructies van de opdrachtgever of om vergissingen van de inschrijver te
corrigeren. De veranderingen en correcties worden geparafeerd door de
persoon of personen die de inschrijving ondertekenen.
29.6 Behoudens in het geval van percelen overeenkomstig artikel 21 en een
variantontwerp overeenkomstig artikel 27, mag er slechts één inschrijving
door iedere inschrijver worden ingediend. Inschrijvers mogen in generlei
hoedanigheid deelnemen in de inschrijving van een ander voor dezelfde
overeenkomst.
                         INDIENING VAN INSCHRIJVINGEN
                                  ARTIKEL 30
                          Termijn voor de indiening
30.1 De inschrijvingen moeten door de opdrachtgever worden ontvangen op het
adres en vóór de datum en het uur als bepaald overeenkomstig artikel 13.
Bij de bepaling van deze datum moet de opdrachtgever er zorg voor dragen
dat voldoende tijd beschikbaar wordt gesteld, rekening houdend met de aard,
 ---pagebreak---                                 - 41 -
de omvang, de gecompliceerdheid en de plaats van het voorgenomen project en
andere relevante factoren. Deze periode bedraagt echter niet minder dan
90 dagen voor een open aanbesteding.
30.2 De opdrachtgever kan de in artikel 30.1 bedoelde termijn voor de
indiening van de inschrijvingen naar eigen goeddunken verlengen door het
aanbestedingsdossier overeenkomstig artikel 18 te wijzigen ; in dat geval
geldt de verlengde termijn voor alle vorige rechten en verplichtingen van
de opdrachtgever en de inschrijvers waarvoor de oorspronkelijke termijn
gold. Indien een inschrijver zijn recht van intrekking uitoefent nadat hij
van deze verlenging in kennis is gesteld, wordt zijn inschrijving aan hem
teruggezonden en wordt zijn inschrijvingsgarantie vrijgegeven na de
openbare opening van de inschrijvingen.
30.3 Iedere inschrijving die door de opdrachtgever wordt ontvangen na de
overeenkomstig de artikelen 13.4, onder g), en 18 door de opdrachtgever
voorgeschreven uiterste datum voor ontvangst van inschrijvingen, wordt
afgewezen en na de openbare opening van de inschrijvingen teruggezonden aan
de inschrijver.
                                 ARTIKEL 31
                 Verzegelen en kenmerken van de enveloppes
31.1 De inschrijvingen, de in de instructies voor de inschrijvers
voorgeschreven bijlagen, alsmede de in artikel 4 bedoelde bewijsstukken
worden gesloten in een verzegelde niet-identificeerbare enveloppe waarop
uitsluitend zijn vermeld :
a) het adres dat in het bericht van aanbesteding of de uitnodiging tot
   inschrijving is opgegeven voor de indiening van inschrijvingen ;
b) een verwijzing naar het bericht van aanbesteding waarop met de
   inschrijving wordt ingegaan ;
c) indien van toepassing, de nummers van de percelen waarop wordt
   ingeschreven ; en
d) het opschrift : "niet openen vóór de zitting voor de opening van de
   inschrijvingen", gesteld in de taal van het aanbestedingsdossier.
31.2 Voor elk geval wordt in de instructies voor de inschrijvers bepaald of
de documenten betreffende het prijsvoorstel en het technische voorstel te
zamen in één enveloppe moeten worden gesloten, dan wel in afzonderlijke
enveloppes. In het laatste geval wordt het prijsvoorstel, in een
afzonderlijke, identificeerbare enveloppe gesloten ; deze wordt voorzien
van de vermelding "inschrijvingssom", verzegeld en te zamen met het
technische voorstel in de in artikel 31.1 bedoelde enveloppe gesloten.
 ---pagebreak---                                - 42 -
                                    ARTIKEL 32
                             Intrekking en wijziging
  32.1 Een inschrijver mag zijn inschrijving vóór de uiterste datum voor
  indiening, bedoeld in artikel 30.1, wijzigen of intrekken, mits de
 opdrachtgever voor de voor de indiening van deze inschrijving voor-
 geschreven uiterste datum een schriftelijke kennisgeving van de wijziging
 of intrekking heeft ontvangen.
 32.2 De kennisgeving van wijziging of intrekking door de inschrijver wordt
 opgesteld, verzegeld, gekenmerkt en verzonden overeenkomstig artikel 31.
 Een kennisgeving van intrekking kan ook persoonlijk worden afgegeven dan
 wel verzonden per telex, telegraaf of telefax, doch moet dan wel bevestigd
 worden door een ondertekend afschrift ter bevestiging, dat niet na
 deuiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen op de post mag
 zijn afgestempeld. Intrekking geschiedt zonder enig voorbehoud en maakt een
 einde aan iedere verdere deelneming aan de inschrijvingsprocedure.
 32.3 Behoudens overeenkomstig artikel 34.1 mag een inschrijving niet worden
 gewijzigd na de uiterste datum, bedoeld in artikel 30.3.
 32.4 In de periode tussen de uiterste datum, bedoeld in artikel 30.3, en
 het verstrijken van de geldigheidstermijn van de inschrijvingen mogen geen
 inschrijvingen worden ingetrokken. Intrekking in die periode kan leiden tot
 verbeurdverklaring van de inschrijvingsgarantie.
                        ONDERZOEK VAN DE INSCHRIJVINGEN
                                   ARTIKEL 33
                         Opening van de inschrijvingen
33.1 Bij ontvangst worden de inschrijvingen in volgorde van aankomst
geregistreerd in een speciaal register. Het registratienummer, alsmede de
datum en het uur van aankomst worden op de binnengekomen enveloppen
vermeld. Deze enveloppen moeten verzegeld blijven en zorgvuldig bewaard
worden tot zij onder de in artikel 33.2 en 33.3 gestelde voorwaarden worden
geopend.
33.2 Bij een in het openbaar plaatsvindende opening van de inschrijvingen
worden de namen van de inschrijvers, de inschrijvingssommen, de
schriftelijke kennisgevingen van wijziging en intrekking, het stellen van
de vereiste inschrijvingsgarantie en eventuele andere bijzonderheden die
door de opdrachtgever noodzakelijk worden geacht, meegedeeld. Bij een
systeem van dubbele enveloppe als bedoeld in artikel 31.2 wordt tevens
meegedeeld dat geen prijsenveloppen zijn geopend.
 ---pagebreak---                                - 43 -
 33.3 De inschrijvingen wofrden geopend en onderzocht overeenkomstig de
regels van de betrokken LGO,                                    -    ten
einde na te gaan of de inschrijvingen volledig zijn, of de vereiste
 inschrijvingsgarantie is gesteld, of de documenten naar behoren zijn
ondertekend en of de inschrijvingen in het algemeen in orde zijn.
33.4 Enveloppes met de vermelding "Inschrijvingssom" overeenkomstig
artikel 31 worden niet geopend voordat de beoordeling van de inschrijvingen
uitgezonderd de prijzen is voltooid.
33.5 Slechts de inschrijvingen in die enveloppes die niet na de uiterste
datum, bedoeld in artikel 30.3, zijn ontvangen, worden bij de beoordeling
in aanmerking genomen.
33.6 De opdrachtgever stelt ten eigen behoeve een proces-verbaal op van de
opening van de inschrijvingen, met opgave van de ten overstaan van de
aanwezigen openbaar gemaakte gegevens overeenkomstig artikel 33.2.
33.7 Na de openbare opening van de inschrijvingen mogen geen gegevens
betreffende het onderzoek, de adstructie, de beoordeling en de vergelijking
van inschrijvingen en aanbevelingen inzake de gunning openbaar worden
gemaakt aan inschrijvers of anderen die niet officieel bij de zaak
betrokken zijn.
33.8 Pogingen van  een inschrijver om de opdrachtgever te beïnvloeden bij
het onderzoek, de  adstructie, de beoordeling en de vergelijking van
inschrijvingen en  bij beslissingen inzake de gunning hebben afwijzing van
zijn inschrijving  ten gevolge.
33.9 De Gemachtigde is aanwezig bij het openen van inschrijvingen en
ontvangt een afschrift van elke inschrijving.
                                   ARTIKEL 34
                        Beoordeling van inschrijvingen
34.1 Ten einde het onderzoek, de beoordeling en de vergelijking van de
inschrijvingen te vergemakkelijken kan de opdrachtgever elke inschrijver
persoonlijk benaderen voor de adstructie van zijn inschrijving, met
inbegrip van specificaties van eenheidsprijzen. Het daartoe strekkend
verzoek en de reactie daarop geschieden schriftelijk en worden medegedeeld
op één van de in artikel 12 genoemde wijzen, maar er mag geen wijziging van
de prijs of inhoud van de inschrijving worden gevraagd, aangeboden of
toegestaan tenzij ter correctie van rekenkundige vergissingen die de
opdrachtgever bij de beoordeling van de inschrijvingen overeenkomstig
artikel 34.7 heeft ontdekt.
 ---pagebreak---                             - 44 -
34.2 Alvorens tot de gedetailleerde beoordeling van de inschrijvingen over
te gaan, controleert de opdrachtgever of iedere inschrijving in wezen
ontvankelijk is op grond van de eisen van het aanbestedingsdossier.
34.3 In de zin van artikel 34.2 is een ontvankelijke inschrijving een
 inschrijving die voldoet aan alle bepalingen, voorwaarden en specificaties
van het aanbestedingsdossier zonder essentiële afwijking of essentieel
voorbehoud. Onder essentiële afwijking of essentieel voorbehoud wordt
verstaan al hetgeen de strekking, kwaliteit of uitvoering van de
overeenkomst wezenlijk aantast, of wezenlijk onverenigbaar is met het
aanbestedingsdossier of de rechten van de opdrachtgever dan wel de
verplichtingen van de inschrijver krachtens de overeenkomst wezenlijk
 beperkt, waarbij de concurrentiepositie van andere inschrijvers die
ontvankelijke inschrijvingen indienen, onbillijk zou aantasten.
 34.4 Indien een inschrijving niet ontvankelijk is op grond van de eisen van
het aanbestedingsdossier, wordt zij door de opdrachtgever afgewezen en mag
 zij niet alsnog na correctie of intrekking van de afwijking of het
voorbehoud, ontvankelijk worden verklaard.
 34.5 Van als ontvankelijk aangemerkte inschrijvingen wordt vervolgens
nagegaan of zij vanuit technisch oogpunt conform het aanbestedingsdossier
en artikel 36 zijn, waarna zij op grond van hun technische kwaliteiten
-worden gerangschikt. In de bijzondere voorwaarden worden, indien nodig, de
criteria voor deze technische beoordeling uitvoerig gespecificeerd.
34.6 Na de volledige technische beoordeling worden de inschrijvingen die op
grond van artikel 34.5 technisch ontvankelijk zijn, financieel beoordeeld.
 Inschrijvingen worden vergeleken in de nationale valuta.
34.7 Als ontvankelijk aangemerkte inschrijvingen worden door de opdracht-
gever geverifieerd op calculatie- en telfouten. De fouten worden door de
opdrachtgever als volgt gecorrigeerd :
a) bij discrepantie tussen zowel in cijfers als voluit geschreven bedragen
    gelden de voluit geschreven bedragen, en
b) behalve bij overeenkomsten op basis van een totaalbedrag geldt bij
    discrepantie tussen een eenheidsprijs en het produkt van die eenheids-
    prijs en de hoeveelheid, de opgegeven eenheidsprijs, tenzij volgens de
    opdrachtgever de eenheidsprijs kennelijk fout is in welk geval het
    opgegeven produkt geldt en de eenheidsprijs door de opdrachtgever wordt
    gecorrigeerd.
34.8 Het in de inschrijving vermelde, zo nodig overeenkomstig artikel 34.7
door de opdrachtgever gecorrigeerde bedrag wordt als bindend voor de
inschrijver beschouwd. Indien de inschrijver de gecorrigeerde
inschrijvingssom niet aanvaardt, wordt zijn inschrijving afgewezen.
 ---pagebreak---                                  - 45 -
 34.9 Nadat de inschrijvingen geheel in overeenstemming met artikel 34 zijn
 beoordeeld, worden de ontvankelijke inschrijvingen ingedeeld in
 inschrijvingen van inschrijvers die krachtens artikel 9 voor preferentie in
 aanmerking komen en inschrijvingen van andere inschrijvers. Uitsluitend
voor de nadere beoordeling en vergelijking van de inschrijvingen worden de
 inschrijvingssommen, waar nodig gecorrigeerd, van de niet voor een
preferentie in aanmerking komende inschrijvers verhoogd met het percentage
van de preferentiemarge. Nadere bijzonderheden inzake de procedures voor de
 toepassing van de preferentiemargebepalingen van artikel 9 worden door de
opdrachtgever vastgesteld in het aanbestedingsdossier.
 34.10 Het verloop van de beoordelingsprocedure wordt neergelegd in een naar
behoren ondertekend proces-verbaal dat niet openbaar wordt gemaakt noch ter
kennis van de inschrijvers wordt gebracht. Een afschrift van dit proces-
verbaal wordt aan de Commissie toegezonden.
                                   ARTIKEL 35
                  Annulering van een aanbestedingsprocedure
35.1 De opdrachtgever kan vóór de gunning van de opdracht, zonder ten
aanzien van de inschrijvers aansprakelijk te zijn en onverminderd de fase
die is bereikt in de procedure die tot het sluiten van de overeenkomst
leidt :
a) hetzij de aanbestedingsprocedure annuleren overeenkomstig artikel 35.2,
    hetzij gelasten dat de procedure opnieuw, zo nodig op een andere wijze,
    wordt begonnen ; of       -_
b) indien het project is verdeeld in percelen, daar slechts bepaalde van
    gunnen en eventueel beslissen dat voor de overige percelen een of meer
    nieuwe inschrijvingen, zo nodig op een andere wijze, zullen
    plaatsvinden.
35.2 Een aanbestedingsprocedure kan in de volgende gevallen door de
opdrachtgever worden geannuleerd :
a) geen enkele inschrijving is ontvankelijk op grond van het
    aanbestedingsdossier ;
b) geen enkele inschrijving beantwoordt aan de in artikel 36 bedoelde
    gunningscriteria ;
c) de economische of technische gegevens van het project zijn gewijzigd ;
d) buitengewone omstandigheden maken de normale uitvoering van de
    overeenkomst onmogelijk ;
e) alle ontvangen inschrijvingen overschrijden de voor de overeenkomst
   uitgetrokken financiële middelen ;
 ---pagebreak---                           - 46 -
f) de ingekomen inschrijvingen bevatten ernstige onregelmatigheden
   resulterend in belemmering van de normale werking van de markt ;
g) er is geen mededinging geweest.
35.3 Indien een aanbestedingsprocedure wordt geannuleerd, betekent de
opdrachtgever zijn beslissing aan de nog door hun inschrijving gebonden
inschrijvers. Deze inschrijvers kunnen geen aanspraak maken op enige
vergoeding ; zij hebben recht op onmiddellijke vrijgeving van de
inschrijvingsgarant ies.
35.4 Indien de annulering van de aanbestedingsprocedure te wijten is aan
omstandigheden waarbij de inschrijvingen niet behoeven te worden geopend,
worden de ongeopende en verzegelde enveloppes met, in voorkomend geval, de
prijsvoorstellen en, in ieder geval, de andere inschrijvingselementen op
kosten van de inschrijvers aan hen geretourneerd.
                          GUNNING VAN DE OPDRACHT
                                 ARTIKEL 36
                                   Keuze
36.1 De opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver :
a) wiens inschrijving op grond van het aanbestedingsdossier ontvankelijk is
   bevonden ; en
b) wiens inschrijving, in het geval van overeenkomsten voor werken of
   leveringen, het voordeligst is bevonden op grond van onder andere :
     i) de prijs, de exploitatie- en onderhoudskosten ;
    ii) de kwalificaties van de inschrijvers en de door hen geboden
        garanties, alsook de technische kwaliteiten van de inschrijving,
        met inbegrip van het aanbod van de nazorg in de betrokken LGO;
   iii) de aard van de voorwaarden en de termijnen voor de uitvoering van
        de overeenkomsten en de aanpassing aan plaatselijke omstandig-
        heden ;
c) met, in het geval van overeenkomsten voor diensten, de voordeligste
   inschrijving waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de prijs,
   de technische waarde van de inschrijving, de voor het verrichten van de
   diensten voorgestelde organisatie en methodes, alsmede de bekwaamheid,
   onafhankelijkheid en beschikbaarheid van het voorgestelde personeel.
 ---pagebreak---                                - 47 -
36.2 Indien twee inschrijvingen op grond van bovengenoemde criteria
gelijkwaardig worden bevonden, wordt de voorkeur gegeven aan :
a) de inschrijver uifde LGO of een ACS-Staat; of
b) bij ontbreken van een dergelijke inschrijving, aan de inschrijver die
   het optimale gebruik van het materiële en menselijke potentieel van
   de ACS-Staten mogelijk maakt.
36.3 De opdrachtgever :
a) voltooit de beoordeling van de inschrijvingen binnen de geldigheids-
   termijn waarbij hij rekening houdt met de periode die nodig is voor de
   goedkeuring van de overeenkomsten ;
b) deelt het resultaat van de beoordeling van de inschrijvingen en een
   voorstel voor de gunning van de opdracht mede aan de Gemachtigde.
36.4 De gemachtigde :
a) verleent binnen 30 dagen zijn goedkeuring aan het voorstel van de
   opdrachtgever voor de gunning van de opdracht in het geval van alle :
     i) onderhandse overeenkomsten ;
    ii) overeenkomsten voor diensten ;
   iii) overeenkomsten betreffende spoedhulp, en
    iv) overeenkomsten via versnelde procedures, overeenkomsten voor werken
        ter waarde van minder dan 5 miljoen ecu en overeenkomsten voor
        leveringen ter waarde van minder dan 1 miljoen ecu ;
b) verleent binnen 30 dagen zijn goedkeuring aan het voorstel van de
   opdrachtgever voor de gunning van de overeenkomsten die niet vallen
   onder artikel 36.4, onder a), in alle gevallen waarin aan de volgende
   voorwaarden is voldaan : de gekozen inschrijving is de laagste van de
   inschrijvingen die voldoen aan de eisen van het aanbestedingsdossier,
   voldoet aan de daarin vermelde selectiecriteria en overschrijdt niet het
   voor de overeenkomst uitgetrokken bedrag ;
 ---pagebreak---                             - 48 -
 c) zendt, indien aan de voorwaarden van artikel 36.4, onder b), niet is
    voldaan, het voorstel voor de gunning van de overeenkomst door aan de
    Commissie die ter zake een besluit neemt binnen 60 dagen na de ontvangst
     door de gemachtigde. Indien de prijs van de gekozen inschrijving het
    voor de overeenkomst uitgetrokken bedrag overschrijdt, legt de
    Commissie, bij de goedkeuring van de gunning, tevens de noodzakelijke
    kredieten vast.
                                   ARTIKEL 37
                          Kennisgeving van de gunning
 37.1 Vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van de inschrijving
 stelt de opdrachtgever de gekozen inschrijver schriftelijk ervan in kennis
 dat zijn inschrijving is gekozen.
 37.2 Tenzij in het aanbestedingsdossier anders is bepaald, deelt bij
overeenkomsten voor werken of leveringen de opdrachtgever, nadat de gekozen
 inschrijver overeenkomstig artikel 40 een uitvoeringsgarantie heeft
gesteld, de andere inschrijvers onverwijld mee dat hun inschrijvingen niet
gekozen zijn en retourneert hij hun inschrijvingsgaranties.
37.3 De opdrachtgever is niet gehouden de beweegredenen van zijn keuze
bekend te maken of met de inschrijvers in overleg te treden of te
corresponderen over de uitslag van de aanbesteding.
37.4 De uitslagen van openbare aanbestedingen worden bekendgemaakt in het
Publikatieblad van de EEG, en, afhankelijk van de gebruiken in de betrokken
 LGO       f in het officiële publikatieblad van die Staat en/of andere
passende informatiemiddelen.
                                   ARTIKEL 38
                      Opstelling van het gunningsdocument
38.1 Nadat de uitslag van de aanbesteding overeenkomstig artikel 37 is
meegedeeld, stelt de opdrachtgever het gunningsdocument op voor onder-
tekening door de gekozen inschrijver. Dit document moet ten minste het
volgende bevatten :
a) de opsomming van de stukken van de overeenkomst, met vermelding van de
    volgorde van belangrijkheid ;
b) de overeengekomen toevoegingen aan en uitzonderingen op deze stukken ;
c) de aannemingssom ;
d) overeenkomstig artikel 34.7 door de opdrachtgever genomen beslissingen ;
 ---pagebreak---                                 - 49 -
e) de naam van de directie en de vertegenwoordiger van de directie indien
   deze niet in de bijzondere voorwaarden zijn vermeld.
38.2 Het gunningsdocument wordt ter ondertekening aan de gekozen
inschrijver voorgelegd.
                                 ARTIKEL 39
                     Ondertekening van de overeenkomst
39.1 Tenzij anders bepaald in het aanbestedingsdossier ondertekent de
gekozen inschrijver de overeenkomst binnen 30 dagen na de ontvangst van het
gunningsdocument. Na diens ondertekening wordt het gunningsdocument
teruggezonden naar de opdrachtgever of diens gemachtigde vertegenwoordiger
dan wel naar de bevoegde autoriteit van debetrokken LGO voor goedkeuring,
indien nodig, en ondertekening.
39.2 Tenzij anders bepaald in het aanbestedingsdossier, ondertekent de
opdrachtgever de overeenkomst niet voordat de uitvoeringsgarantie
overeenkomstig artikel 40 is gesteld.
39.3 Door de ondertekening door de opdrachtgever wordt de overeenkomst
bindend voor beide partijen ; de gekozen inschrijver wordt van het feit van
ondertekening op de hoogte gesteld.
39.4 Ongeacht artikel 39.1 tot en met 39.3 kan de opdrachtgever,
afhankelijk van de aard van de overeenkomst, beslissen de overeenkomst te
sluiten op basis van de gunningsbriefprocedure waarbij de kennisgeving van
de opdrachtgunning inhoudt dat de overeenkomst is gesloten. In dat geval
worden de in artikel 38.1 genoemde stukken aan de brief gehecht.
39.5 Indien de gekozen inschrijver afziet van de overeenkomst, kan de
opdrachtgever diens inschrijvingsgarantie opvorderen. Bovendien kan hij dan
hetzij de andere inschrijvers benaderen in de volgorde van rangschikking
van hun inschrijvingen, hetzij een nieuwe aanbestedingsprocedure openen. Zo
nodig kan een onderhandse overeenkomst worden gesloten.
                                 ARTIKEL 40
                            Uitvoeringsgarantie
40.1 Tenzij anders bepaald in het aanbestedingsdossier stelt de gekozen
inschrijver voor een overeenkomst voor werken of leveringen binnen 30 dagen
na ontvangst van de kennisgeving van de gunning door de opdrachtgever aan
de opdrachtgever een uitvoeringsgarantie in de vorm die is gespecificeerd
in de algemene voorwaarden.
 ---pagebreak---                              - 50 -
40.2 Verzuim van de gekozen inschrijver om te voldoen aan artikel 40.1
vormt voldoende grond om de gunning te annuleren en de inschrijvings-
garantie verbeurd te verklaren ; in dat geval kan de opdrachtgever
overeenkomstig artikel 39.5 handelen.
                          ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
                                  ARTIKEL 41
                          Algemene en slotbepalingen
41.1 Alle documenten en voorstellen die door de opdrachtgever aan de
Commissie of de gemachtigde worden voorgelegd voor instemming of goed-
keuring overeenkomstig deze algemene voorschriften worden goedgekeurd of
worden geacht te zijn goedgekeurd binnen de in deze algemene voorschriften
vastgestelde termijnen, of binnen 30 dagen indien geen termijn wordt
genoemd.
41.%. Aanvaarde schadeclaims wegens te late betalingen worden vergoed door de be-
trokken LGO en de Commissie, ieder uit zijn/haar eigen middelen, voor dat
gedeelye van de vertraging waarvoor hij/zij aansprakelijk is.
 ---pagebreak---          - 51 -        Ttâ*Y î
 ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DOOR HET EUROPEES
  ONTWIKKELINGS FONDS
     GEFINANCIERDE
 OVEREENKOMSTEN VOOR
        WERKEN
       IN DE LGO
 ---pagebreak---                                  - 52 -
                                     INHOUD
INLEIDENDE BEPALINGEN
                                                                       Blz
Art.   1   Definities                                                  54
Art.   2   Recht en taal van de overeenkomst                           57
Art.   3   Rangorde van de contractuele bescheiden                       "
Art.   4   Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen                  "
Art.   5   Directie en vertegenwoordiger van de directie               58
Art.   6   Cessie                                                      59
Art.   7   Onderaanneming                                              5?
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
Art. 8     Verstrekken van bescheiden                                  60
Art. 9     Toegang tot de bouwplaats                                   61
Art. 10    Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften      61
Art. 11    Achterstallige betalingen aan het personeel van de aannemer 62
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
Art.  12   Algemene verplichtingen                                     62
Art. 13    Leiding van de werken                                       64
Art.  14   Personeel                                                   64
Art.  15   Uitvoeringsgarantie                                         64
Art. 16    Verzekering                                                 66
Art.  17   Algemeen tijdschema                                         6?
Art. 18    Specificatie van de prijzen                                 67
Art. 19    Tekeningen van de aannemer                                  63
Art. 20    Toereikendheid van de inschrijvingsprijzen                  6>
Art. 21    Buitengewone risico's                                       69
Art. 22    Veiligheid op de bouwplaatsen                               70
Art. 23    Bescherming van de belendende eigendommen                   71
Art. 24    Belemmering van het verkeer                                 71
Art. 25    Kabels en leidingen                                         72
Art. 26    Uitzetten van de werken                                      72
Art. 27    Uit afbraak afkomstige materialen                            73
Art. 28    Vondsten                                                     73
Art. 29    Hulpwerken *                                                 74
Art. 30    Bodemonderzoek                                               74
Art. 31    Verband met andere werken                                    75
Art. 32    Octrooien en licenties                                       75
AANVANG EN VERTRAGINGEN
Art. 33    Opdracht tot aanvang van uitvoering                          76
Art. 34    Uitvoeringstermijn                                           76
 ---pagebreak---                                  - 53 -
 Art.  35    Verlenging van de uitvoeringstermijn                  76
 Art.  36    Vertraging bij de uitvoering                          77
 Art.  37    Wijzigingen                                           78
 Art.  38    Schorsing                                             30
 MATERIALEN EN WERKUITVOERING
 Art.  39    Dagboek                                               31
 Art. 40     Kwaliteit van de werken en de materialen              32
 Art. 41     Inspectie en proefnemingen                            32
 Art. 42     Afkeuring                                             33
 Art. 43     Eigendom van bouwstoffen en materialen                84
 BETALING
 Art  44    Algemeen                                               85
 Art  45    Overeenkomsten op basis van voorlopige prijzen         36
Art   46    Voorschotten                                           36
Art   47     Inhoudingen                                           3"
Art   48    Prijsherziening                                        83
Art   49    Meting                                                 3'"<
Art   50    Termijnbetalingen                                      90
Art.  51    Eindafrekening                                         92
Art.  52    Rechtstreekse betalingen aan onderaannemers            75
Art.  53    Achterstallige betalingen                              ?4
Art.  54    Betaling aan derden                                    >4
Art.  55    Aanspraak op bijbetaling                               95
Art.  56    Betalingen in vreemde valuta
OPLEVERING EN ONDERHOUD
Art.  57    Algemene bepalingen                                    96
Art.  58    Keuring bij voltooiing van het werk                    96
Art.  59    Gedeeltelijke oplevering                               97
Art.  60    Voorlopige oplevering                                  •>?
Art.  61    Onderhoudsverplichtingen                                "6
Art.  62    Eindoplevering                                         99
CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Art.  63    Contractbreuk                                         100
Art.  64    Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever 10"
Art.  65    Beeindinging van de overeenkomst door de aannemer     103
Art.  66    Overmacht                                             103
Art.  67    Overlijden                                            105
BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Art. 68     Beslechting van geschillen                            105
 ---pagebreak---                               - 54 -
                            INLEIDENDE BEPALINGEN
                                    ARTIKEL 1
                                   Definities
1.1. Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden en van de
     overeenkomst wordt verstaan onder :
     EEG : de Europese Economische Gemeenschap.
     LGO : de associatie van ce landen en gebieden Overzee met de EEG;
     Overeenkomst : de door de partijen aangegane en ondertekende
          overeenkomst voor de uitvoering van de werken, met inbegrip van
          alle bijlagen alsook alle bescheiden die er een geheel mee
          vormen.
     Aannemer : de partij waarmee de opdrachtgever de overeenkomst sluit.
     Opdrachtgever : De Staat of de publiekrechtelijke of privaat-
          rechtelijke rechtspersoon door of namens welke de overeenkomst
          met de aannemer gesloten wordt.
     Staat van de opdrachtgever : de       LGO    op het grondgebied waarvan
          de overeenkomst voor werken moet worden uitgevoerd.
     Directie : de overheidsdienst, dan wel de publiekrechtelijke
          rechtspersoon, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die
          door de opdrachtgever is aangewezen overeenkomstig de wetgeving
          van de Staat van de opdrachtgever en belast is met de leiding
          over en/of controle van de uitvoering van de overeenkomst voor
          werken, en aan wie de opdrachtgever krachtens de overeenkomst
          rechten en/of bevoegdheden kan delegeren.
     Vertegenwoordiger van de directie : iedere door de directie krachtens
          de overeenkomst als zodanig aangewezen natuurlijke of rechts-
          persoon die bevoegd is de directie bij de uitvoering van haar
          taak en bij de uitoefening van de aan haar overgedragen rechten
          en/of bevoegdheden te vertegenwoordigen. Waar taken en rechten
          en/of bevoegdheden van de directie aan haar vertegenwoordiger
          zijn gedelegeerd, duidt de term directie dus ook haar
          vertegenwoordiger aan.
     Werken : de tijdelijke en duurzame werken die krachtens de overeen-
          komst moeten worden uitgevoerd.
 ---pagebreak---                             - 55 -
Bouwstoffen : machines, apparaten, bestanddelen en alle zaken die krachtens
     de overeenkomst moeten worden geleverd om in de werken te worden
     geïntegreerd.
Materieel : toestellen en andere machines en, indien van toepassing
     krachtens de wet en/of praktijk van de staat van de opdrachtgever, de
     tijdelijke voorzieningen op de bouwplaats die nodig zijn voor de
     uitvoering van de werken, met uitzondering van bouwstoffen of andere
     zaken die deel moeten uitmaken van de duurzame werken.
Becijferd bestek : het document dat een opgave per post bevat van de onder
     een overeenkomst tegen eenheidsprijs uit te voeren werken met voor
     elke post vermelding van de hoeveelheid en de overeenkomstige
     eenheidsprijs.
Staat van eenheidsprijzen : de volledig gespecificeerde staat van de
prijzen, met inbegrip van de specificatie van het totaalbedrag, die door de
     aannemer samen met zijn inschrijving is ingediend en zonodig
     gewijzigd, en die deel uitmaakt van de overeenkomst tegen
     eenheidsprijs;
Specificatie van het totaalbedrag : de gespecificeerde lijst van
     percentages en prijzen waaruit blijkt hoe de prijs van een op een
     totaalbedrag gebaseerde overeenkomst is opgebouwd, maar die geen deel
     uitmaakt van de overeenkomst.
Aannemingssom : het in de overeenkomst genoemde en als eerste raming
     bedoelde bedrag dat verschuldigd is voor de uitvoering van de werken,
     leveringen of diensten, of enig ander bedrag waarvan aan het eind van
     de overeenkomst wordt vastgesteld dat het krachtens de overeenkomst
     verschuldigd is.
Stelpost : een in de overeenkomst opgenomen en als zodanig aangeduid bedrag
     voor de uitvoering van werk of de levering van goederen, materialen,
     bouwstoffen of diensten, of voor onvoorziene uitgaven ; dit bedrag kan
     op last van de directie geheel, gedeeltelijk of in het geheel niet
     worden gebruikt.
Tekeningen : de tekeningen van de opdrachtgever en de directie en de door
     de directie goedgekeurde tekeningen van de aannemer, bestemd voor de
     uitvoering van de werken.
Bouwplaats : de plaatsen waar de opdrachtgever de werken laat uitvoeren en
     de andere plaatsen die volgens de overeenkomst deel uitmaken van de
     bouwplaats.
Onderhoudstermijn : de in de overeenkomst bepaalde termijn onmiddellijk na
     de datum van voorlopige oplevering, tijdens welke de aannemer de
     uitvoering van de werken overeenkomstig de opdrachten van de directie
     moet voltooien en gebreken moet verhelpen.
Eindopleveringscertificaat : de aan het eind van de onderhoudstermijn door
     de directie aan de aannemer afgegeven verklaring(en) dat de aannemer
     heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot uitvoering, voltooiing en
     onderhoud van de betrokken werken.
 ---pagebreak---                                - 56 -
Dag : kalenderdag.
Termijnen : de contractuele termijnen die ingaan op de dag welke volgt op
     de datum van de akte of gebeurtenis die als beginpunt voor die
     termijnen geldt. Is de laatste dag van de termijn geen werkdag, dan
     verstrijkt de termijn aan het einde van de eerstvolgende werkdag na de
      laatste dag van de termijn.
Schriftelijk : in handschrift, machineschrift of druk, met inbegrip van
     telexen, telegraafberichten en telefaxen.
Mededelingen : certificaten, kennisgevingen, opdrachten en instructies uit
     hoofde van de overeenkomst.
Dienstorder : schriftelijke instructies of opdrachten van de directie aan
     de aannemer betreffende de uitvoering van de werken.
Nationale valuta : de valuta van de Staat van de opdrachtgever.
Vreemde valuta : elke toegelaten valuta die niet de nationale valuta is, en
     die in de overeenkomst is vermeld.
Algemene schadevergoeding : het niet vooraf in de overeenkomst bepaalde
     bedrag dat door een rechtbank of arbitrage-instantie wordt toegekend
     of door de partijen is overeengekomen als aan de benadeelde partij
     verschuldigde compensatie voor contractbreuk door de andere partij.
Gefixeerde schadevergoeding : het in de overeenkomst vermelde bedrag dat de
     aannemer bij wijze van compensatie aan de opdrachtgever verschuldigd
     is wanneer hij verzuimt de werken of een deel daarvan te voltooien
     binnen de bij de overeenkomst voorgeschreven termijnen, of dat de ene
     partij aan de andere partij verschuldigd is voor enig ander in de
     overeenkomst gespecificeerd geval van contractbreuk.
Bijzondere voorwaarden : de in de overeenkomst opgenomen bijzondere
     voorwaarden, die door de opdrachtgever zijn opgesteld als onderdeel
     van de uitnodiging tot inschrijving en waar nodig van wijzigingen zijn
     voorzien, en die bestaan uit :
     a) wijzigingen in de onderhavige algemene voorwaarden ;
     b) bijzondere contractuele bepalingen ;
     c) technische specificaties ; en
     d) andere aangelegenheden met betrekking tot de overeenkomst
 ---pagebreak---                            - 57 -
1.2. De opschriften en titels in deze algemene voorwaarden mogen niet als
     onderdeel daarvan worden beschouwd of bij de interpretatie van de
     overeenkomst in aanmerking worden genomen.
1.3. Indien de context zulks toestaat worden in het enkelvoud gebruikte
     woorden geacht ook het meervoud te omvatten en vice versa, en worden
     mannelijke woorden geacht ook het vrouwelijk te omvatten en vice
     versa.
1.4. Woorden die personen of partijen aanduiden omvatten ook vennoot-
     schappen en iedere andere organisatie die rechtspersoonlijkheid be^it.
                                  ARTIKEL 2
                      Recht en taal van de overeenkomst
2.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden is
     het recht van de Staat van de opdrachtgever van toepassing op de
     overeenkomst.
2.2. In alle aangelegenheden die niet onder deze algemene voorwaarden
     vallen, is het recht van toepassing dat op de overeenkomst van
     toepassing is.
2.3. De taal van de overeenkomst en van alle mededelingen tussen de
     aannemer, de opdrachtgever en de directie of hun vertegenwoordigers
     wordt in de bijzondere voorwaarden bepaald.
                                  ARTIKEL 3
                  Rangorde van de contractuele bescheiden
Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de rangorde van de
contractuele bescheiden in de bijzondere voorwaarden vastgesteld.
                                  ARTIKEL 4
                Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen
4.1. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden mede-
     delingen tussen de opdrachtgever en/of de directie enerzijds en de
     aannemer anderzijds per post, telegraaf, telex of telefax gezonden aan
     dan wel persoonlijk afgegeven op de daartoe door hen aangewezen
     adressen.
4.2. Indien de afzender een ontvangstbewijs verlangt, moet hij daarvan
     melding maken in zijn mededeling ; wanneer er een uiterste datum van
     ontvangst voor de mededeling is voorgeschreven, is hij gehouden zo'n
     ontvangstbewijs te verlangen. In ieder geval moet de afzender de
     nodige maatregelen treffen om de ontvangst van zijn mededeling te
     verzekeren.
 ---pagebreak---                               - 58 -
4.3. Telkens wanneer in de overeenkomst sprake is van betekening of afgifte
     van een kennisgeving, instemming, goedkeuring, certificaat of besluit,
     wordt daarmee, tenzij anders bepaald, een schriftelijke kennisgeving,
     instemming, goedkeuring, certificaat of besluit bedoeld en moet het
     gebruik van de woorden "kennisgeven", "verklaren" of "besluiten"
     dienovereenkomstig worden opgevat. Een dergelijke instemming,
     goedkeuring, certificaat of besluit mag niet zonder geldige reden
     worden geweigerd of uitgesteld.
                                 ARTIKEL 5
               Directie en vertegenwoordiger van de directie
5.1. De directie vervult de in de overeenkomst omschreven taken. Behoudens
     uitdrukkelijk beding in de overeenkomst is de directie niet gerechtigd
     de aannemer van een van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst
     te ontheffen.
5.2. De directie kan in voorkomend geval, met behoud van haar uiteindelijke
     aansprakelijkheid, taken en bevoegdheden die bij haar berusten aan
     haar vertegenwoordiger delegeren en deze delegatie te allen tijde
     intrekken of de vertegenwoordiger vervangen. Delegatie, intrekking of
     vervanging gebeuren schriftelijk en hebben geen rechtsgevolgen voordat
     de aannemer er een afschrift van heeft ontvangen.
5.3. Elke mededeling die door de vertegenwoordiger van de directie overeen-
     komstig de voorwaarden van een dergelijke delegatie aan de aannemer
     wordt gedaan, heeft dezelfde gevolgen als wanneer zij van de directie
     zelf was uitgegaan, met dien verstande dat :
     a) wanneer de vertegenwoordiger van de directie verzuimt werk.
        materialen of bouwstoffen af te keuren, dit geen afbreuk doet aan
        het recht van de directie om dat alsnog te doen en de nodige
        opdrachten tot verbetering te geven ;
     b) het de directie vrijstaat om de mededeling ongedaan te maken of te
        wijzigen.
5.4. Instructies en/of opdrachten van de directie worden gegeven in de vorm
     van dienstorders. Deze orders worden gedateerd, genummerd en door de
     directie in een register genoteerd ; afschriften ervan worden zo nodig
     ter hand gesteld aan de vertegenwoordiger van de aannemer.
 ---pagebreak---                             - 59 -
                                  ARTIKEL 6
                                    Cessie
6.1. Cessie is alleen geldig in de vorm van een schriftelijk akkoord waar-
     bij de aannemer zijn in de overeenkomst vastgelegde opdracht of een
     deel daarvan aan een derde overdraagt.
6.2. Het is de aannemer verboden om de overeenkomst of een deel ervan, dan
     wel enig voordeel of recht uit hoofde ervan, zonder voorafgaande
     schriftelijke toestemming van de opdrachtgever over te dragen, tenzij
     dit geschiedt :
     a) door een zekerheid ten gunste van de banken van de aannemer te
        stellen voor alle bedragen die krachtens de overeenkomst
        verschuldigd zijn of opeisbaar zullen worden ; of
     b) door het verhaalrecht van de aannemer tegen aansprakelijke derden
        over te dragen aan de verzekeraars van de aannemer, wanneer deze
        diens schade of aansprakelijkheid hebben vergoed.
6.3. Voor de toepassing van artikel 6.2. ontslaat de instemming van de
     opdrachtgever met een cessie de aannemer niet van zijn verplichtingen
     voor het reeds uitgevoerde of niet overgedragen deel van de in de
     overeenkomst vastgelegde opdracht.
6.4. Wanneer de aannemer zijn overeenkomst zonder toestemming heeft
     overgedragen, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving
     rechtens de in de artikelen 63 en 64 vastgestelde sancties wegens
     contractbreuk opleggen.
6.5. Cessionarissen moeten voldoen aan de op de gunning van de overeenkomst
     toepasselijke criteria om als zodanig in aanmerking te komen.
                                 ARTIKEL 7
                               Onderaanneming
7.1. Onderaanneming is alleen geldig in de vorm van een schriftelijk
     akkoord waarbij de aannemer de uitvoering van een deel van zijn
     overeenkomst aan een derde toevertrouwt.
7.2. Onderaanneming kan niet geschieden zonder voorafgaande schriftelijke
     toestemming van de opdrachtgever aan de aannemer. De in onderaanneming
     te geven werken en de identiteit van de onderaannemers worden aan de
     opdrachtgever meegedeeld. Met inachtneming van het bepaalde in
     artikel 4.3. betekent de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst
     van de mededeling zijn beslissing aan de aannemer, waarbij hij in
     voorkomend geval opgave doet van de redenen waarom toestemming wordt
     geweigerd.
 ---pagebreak---                              - 60 -
7.3. Bij de keuze van onderaannemers geeft de aannemer de voorkeur aan
     natuurlijke personen of vennootschappen van de Staat van de opdracht-
     gever, die in staat zijn het gevraagde werk op soortgelijke
     voorwaarden te verrichten.
7.4. Onderaannemers moeten voldoen aan de op de gunning van de overeenkomst
     toepasselijke criteria om als zodanig in aanmerking te komen.
7.5. Onverminderd artikel 52 heeft de opdrachtgever geen contractuele
     betrekkingen met onderaannemers.
7.6. In dezelfde mate als voor handelingen, in gebreke blijven en
     nalatigheden van hemzelf, zijn gemachtigden of werknemers, is de
     aannemer aansprakelijk voor handelingen, in gebreke blijven en
     nalatigheden van zijn onderaannemers en hun gemachtigden of
     werknemers. De goedkeuring door de opdrachtgever van de onderaanneming
     van een deel van de overeenkomst of van de onderaannemer die een deel
     van de werken zal uitvoeren, ontslaat de aannemer van geen enkele
     verplichting krachtens de overeenkomst.
7.7. Ingeval een onderaannemer zich ter zake van de uitvoering van het werk
     of de door hem geleverde goederen, materialen, bouwstoffen of diensten
     tegenover de aannemer verbonden heeft tot na de onderhoudstermijn
     krachtens de overeenkomst, is de aannemer na het verstrijken van de
     onderhoudstermijn te allen tijde gehouden, op verzoek en op kosten van
     de opdrachtgever, zijn vorderingsrecht voor de rest van de tijd
     waarvoor die verbintenis loopt, onmiddellijk aan de opdrachtgever ov^r
     te dragen.
7.8. Wanneer de aannemer zonder goedkeuring een onderaannemingsovereenkomst
     aangaat, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving rechtens de
     in de artikelen 63 en 64 vastgestelde sancties wegens contractbreuk
     opleggen.
                    VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
                                 ARTIKEL 8
                         Verstrekken van bescheiden
8.1. Binnen 30 dagen nadat de aannemer de uitvoeringsgarantie
     overeenkomstig artikel 15 heeft verstrekt, ontvangt hij van de
     directie kosteloos een afschrift van de tekeningen die met het oog op
     de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt, alsook twee
     afschriften van de specificaties en andere contractuele bescheiden.
     Voor zover ze beschikbaar zijn, kan de aannemer extra afschriften van
     deze tekeningen, specificaties en andere bescheiden kopen. De aannemer
     retourneert alle tekeningen, specificaties en andere contractuele
     bescheiden aan de opdrachtgever wanneer deze het onderhoudscertifïcaat
     verstrekt of bij de eindoplevering.
 ---pagebreak---                            - 61 -
8.2. Tenzij zulks voor toepassing van de overeenkomst noodzakelijk is, mag
     de aannemer de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, specifi-
     caties en andere bescheiden niet gebruiken of aan derden doorgeven
     zonder voorafgaande toestemming van de directie.
8.3. De directie heeft het recht de aannemer dienstorders te geven met de
     aanvullende documenten en instructies die vereist zijn voor een
     behoorlijke en correcte uitvoering van de werken en voor het verhelpen
     van gebreken.
                                  ARTIKEL 9
                         Toegang tot de bouwplaats
9.1. Te gepasten tijde en naar gelang van het verloop van de werkzaamheden
     stelt de opdrachtgever de bouwplaats en de toegang daartoe ter
     beschikking van de aannemer, overeenkomstig het in deze algemene
     voorwaarden bedoelde uitvoeringsplan. De aannemer biedt andere
     betrokken personen redelijke gelegenheid om hun werkzaamheden uit te
     voeren, als bepaald in de bijzondere voorwaarden of als verlangd bij
     dienstorder.
9.2. Terrein dat de opdrachtgever aan de aannemer beschikbaar heeft
     gesteld, mag door de aannemer alleen voor de uitvoering van de
     opdracht worden gebruikt.
9.3. De aannemer behoudt hem ter beschikking gestelde gebouwen tijdens he,t
     gebruik in goede staat en herstelt ze, indien de opdrachtgever of de
     directie dit verzoekt, na voltooiing van de opdracht, behoudens
     normale slijtage, in hun oorspronkelijke toestand.
9.4.  De aannemer heeft geen recht op vergoeding voor verbeteringen door
      werk dat hij op eigen initiatief heeft uitgevoerd.
                                 ARTIKEL 10
           Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften
10.1. De aannemer kan de hulp van de opdrachtgever inroepen voor het
      verkrijgen van afschriften van wetten, voorschriften, en informatie
      over plaatselijke gebruiken, beschikkingen of verordeningen van het
      land waar de werken worden uitgevoerd, waarmee de aannemer bij de
      naleving van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst te maken
      kan krijgen. De opdrachtgever kan de gevraagde hulp aan de aannemer
      verstrekken op diens kosten.
 ---pagebreak---                              - 62 -
10.2. Onverminderd de wetten en voorschriften inzake buitenlandse werk-
      nemers in de Staat waar de werken worden uitgevoerd, doet de
      opdrachtgever al het nodige om het de aannemer makkelijker te maken
      de vereiste visa en vergunningen, met inbegrip van werk- en
      verblijfsvergunningen, te verkrijgen voor het personeel waarvan de
      diensten door aannemer en opdrachtgever onmisbaar worden geacht.
      alsmede de verblijfsvergunningen voor hun gezinnen.
                                 ARTIKEL 11
        Achterstallige betalingen aan het personeel van de aannemer
Wanneer de verschuldigde lonen en salarissen van de werknemers van de
aannemer en de in het recht van de Staat van de bouwplaats vastgestelde
vergoedingen en bijdragen niet tijdig zijn uitbetaald, kan de opdrachtgever
de aannemer meedelen dat hij de lonen, salarissen, vergoedingen en
bijdragen binnen 15 dagen na de mededeling rechtstreeks zal uitbetalen.
Indien de aannemer betwist dat deze betalingen verschuldigd zijn, stelt hij
de opdrachtgever binnen de termijn van 15 dagen in kennis van zijn met
redenen omklede bezwaren. Is de opdrachtgever, na kennisneming van die
bezwaren, van oordeel dat de lonen, salarissen, vergoedingen en bijdragen
verschuldigd zijn, dan kan hij ze uit de aan de aannemer verschuldigde
bedragen betalen. Bij gebreke van verschuldigde bedragen kan hij putten uit
één van de krachtens deze algemene voorwaarden gestelde garanties.
Eventueel door de opdrachtgever uit hoofde van dit artikel ondernomen
stappen ontslaan de aannemer niet van zijn verplichtingen jegens zijn
werknemers, behoudens in de mate waarin door deze stappen aan een
verplichting zou zijn voldaan. De opdrachtgever aanvaardt door genoemde
stappen geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de werknemers van de
aannemer.
                       VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
                                 ARTIKEL 12
                          Algemene verplichtingen
12.1. De aannemer dient de werken met de nodige zorg en toewijding en in
      overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst te ontwerpen in
      de mate waarin zulks in de overeenkomst is bepaald ; voorts dient hij
      de werken uit te voeren en te voltooien en alle gebreken daarin te
      verhelpen. De aannemer zorgt voor de leiding, het personeel, de
      materialen, de bouwstoffen, het materieel, en alle overige tijdelijke
      of duurzame zaken voor het ontwerpen, uitvoeren en voltooien van de
      werken en voor het verhelpen van gebreken, voor zover zulks in de
      overeenkomst is omschreven of op redelijke gronden daaruit kan worden
      afgeleid.
 ---pagebreak---                            - 63 -
12.2. De aannemer is ten volle aansprakelijk voor de geschiktheid,
      stabiliteit en veiligheid van alle verrichtingen en constructie-
      methodes in het kader van de overeenkomst.
12.3. De aannemer richt zich naar de dienstorders van de directie. Wanneer
      hij van mening is dat een dienstorder de bevoegdheid van de directie
      of de reikwijdte van de overeenkomst te buiten gaat. stelt hij de
      directie, op straffe van verval, binnen 30 dagen na ontvangst van de
      dienstorder in kennis stellen van zijn met redenen omklede bezwaren.
      Deze kennisgeving heeft geen schorsende werking voor wat de
      uitvoering van de dienstorder betreft.
12.4. De aannemer houdt zich aan alle wetten en voorschriften die gelden in
      de Staat van de opdrachtgever en hij ziet erop toe dat zijn
      personeel, hun gezinsleden en zijn plaatselijke werknemers die wetten
      en voorschriften eveneens naleven. De aannemer vrijwaart de
      opdrachtgever tegen alle vorderingen of gerechtelijke acties ten
      gevolge van overtredingen van die wetten en voorschriften die hij,
      zijn werknemers of hun gezinsleden zouden begaan.
12.5. Wanneer de aannemer of een van zijn onderaannemers, gemachtigden of
      personeelsleden iemand steekpenningen, geschenken, fooien of
      commissiegelden aanbiedt dan wel belooft aan te bieden of te betalen.
      dan wel betaalt als aansporing tot of als beloning voor het
      verrichten of nalaten van een handeling ter zake van de overeenkomst
      of enige andere overeenkomst met de opdrachtgever, dan wel ais aan-
      sporing tot of als beloning voor het begunstigen of achterstellen van
      een persoon ter zake van de overeenkomst of enige andere overeenkomst
      met de opdrachtgever, dan kan de opdrachtgever, onverminderd de
      rechten die de aannemer uit hoofde van de overeenkomst heeft
      verworven, de overeenkomst beëindigen, in welk geval de artikelen 63
      en 64 van toepassing zijn.
12.6. Alle documenten en inlichtingen in verband met de overeenkomst worden
      door de aannemer als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en
      worden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
      niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdracht-
      gever of de directie na overleg met de opdrachtgever bekendgemaakt of
      prijsgegeven. Bij een geschil over de vraag of zij ter wille van de
      uitvoering van de overeenkomst openbaar moeten worden gemaakt of
      prijsgegeven, berust de eindbeslissing bij de opdrachtgever.
12.7. Wanneer de aannemer een gemeenschappelijke onderneming of een
      consortium van twee of meer personen is, zijn deze personen
      gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de
      overeenkomst overeenkomstig de wet van de Staat van de opdrachtgever,
      en belasten zij, op verzoek van de opdrachtgever, een van hen met de
      leiding en de bevoegdheid om de gemeenschappelijke onderneming of het
      consortium te binden. Samenstelling of structuur van de gemeen-
      schappelijke onderneming of het consortium mogen niet zonder
      voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden gewijzigd.
 ---pagebreak---                               - 64 -
                                  ARTIKEL 13
                           Leiding van de werken
13.1. De aannemer neemt zelf de leiding van de werken op zich of wijst met
      dit doel een vertegenwoordiger aan. Deze aanwijzing wordt ter goed-
      keuring aan de directie voorgelegd. De goedkeuring kan te allen tijde
      worden ingetrokken. Wordt de goedkeuring van de aanwijzing geweigerd
      of ingetrokken, dan omkleedt de directie haar beslissing met redenen
      en legt de aannemer onverwijld een nieuwe aanwijzing voor.
13.2. Wanneer de directie haar goedkeuring ten aanzien van de vertegenwoor-
      diger van de aannemer intrekt, verwijdert de aannemer, zodra hij
      hiervan in kennis is gesteld, de vertegenwoordiger zo spoedig
      mogelijk van de werken en vervangt hem door een vertegenwoordiger die
      door de directie is aanvaard.
13.3. De vertegenwoordiger van de aannemer is volledig bevoegd om alle
      beslissingen te nemen die voor de uitvoering van de werken vereist
      zijn, om dienstorders te ontvangen en uit te voeren en om het in
      artikel 39 bedoelde dagboek of, in voorkomend geval, het losbladige
      register mede te ondertekenen. De aannemer is in elk geval zelf voor
      de goede uitvoering van het werk verantwoordelijk en vergewist zich
      er derhalve onder meer van dat de specificaties en dienstorders door
      zijn eigen werknemers en door de onderaannemers worden nageleefd.
                                  ARTIKEL 14
                                   Personeel
14.1. Het personeel dat de aannemer in dienst heeft, moet voldoende in
      aantal zijn en een optimaal gebruik van de arbeidskrachten in de
      Staat waar de werken worden uitgevoerd, mogelijk maken. Deze
      werknemers moeten de nodige bekwaamheid en ervaring bezitten opdat de
      regelmatige voortgang en de juiste uitvoering van de werken verzekerd
      zijn. De aannemer vervangt iedere werknemer die naar het oordeel van
      de directie de goede uitvoering der werkzaamheden in gevaar kan
      brengen, onmiddellijk.
14.2. De loontarieven en de algemene arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn
      vastgelegd in de voorschriften van de Staat van de opdrachtgever,
      gelden als minimum voor de werknemers op de bouwplaats.
                                  ARTIKEL 15
                             Uitvoeringsgarantie
15.1. Binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de gunning van
      de overeenkomst verstrekt de aannemer de opdrachtgever een garantie
 ---pagebreak---                             - 65 -
      voor de volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst. Het
      bedrag van de garantie wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden en
      mag niet hoger liggen dan 10 % van de aannemingssom met inbegrip van
      de in aanvullingen op de overeenkomst bepaalde bedragen, tenzij in de
      bijzondere voorwaarden anders is bepaald. In geen enkel geval echter
      mag het 20 % van die som overschrijden.
15.2. De uitvoeringsgarantie is bestemd tot vergoeding van de opdrachtgever
      voor verliezen ten gevolge van verzuim van de aannemer om zijn
      verplichtingen krachtens de overeenkomst volledig en correct na te
      komen.
15.3. De uitvoeringsgarantie dient te worden gesteld conform het bepaalde
      in de bijzondere voorwaarden en kan worden verstrekt in de vorm van
      een bankgarantie, een bankwissel, een gewaarmerkte cheque, een
      borgtocht van een verzekerings- en/of borgtochtmaatschappij, een
      onherroepelijke accreditief dan wel een deposito in gereed geld bij
      de opdrachtgever. Indien de uitvoeringsgarantie dient te worden
      gegeven in de vorm van een bankgarantie, een bankwissel, een
      gewaarmerkte cheque of een borgtocht, dan wordt zij gegeven door een
      bank of een borgtocht- en/of verzekeringsmaatschappij, goedgekeurd
      door de opdrachtgever in overeenstemming met de criteria die van
      toepassing zijn om voor de gunning van de overeenkomst in aanmerking
      te komen.
15.4. Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, luidt de
      uitvoeringsgarantie in de soorten en combinaties van valuta's waarin
      de overeenkomst betaalbaar is.
15.5. Aan de aannemer worden geen betalingen gedaan voordat de garantie is
      verstrekt. De garantie blijft geldig totdat de overeenkomst volledig
      en correct is uitgevoerd.
15.6. Kan de natuurlijke of rechtspersoon die borg staat, zijn verplich-
      tingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet nakomen, dan
      vervalt de geldigheid van de garantie. De opdrachtgever verzoekt de
      aannemer formeel een nieuwe garantie te verstrekken op dezelfde
      voorwaarden als de vorige. Verstrekt de aannemer geen nieuwe
      garantie, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen.
15.7. Conform de garantievoorwaarden en ten belope van de garantiesom
      verzoekt de opdrachtgever betaling uit de garantiesom van alle
      bedragen waarvoor de borg uit hoofde van de garantie aansprakelijk is
      wegens in gebreke blijven van de aannemer in het kader van de
      overeenkomst. Op verzoek van de opdrachtgever betaalt de borg deze
      bedragen onverwijld uit zonder dat hij hiertegen, op welke grond dan
      ook, enig bezwaar kan maken. Alvorens aanspraak te maken op de
      uitvoeringsgarantie stelt de opdrachtgever de aannemer in kennis van
      de aard van het in gebreke blijven waarop de aanspraak berust.
15.8. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de uitvoerings-
      garantie vrijgegeven binnen 30 dagen na de afgifte van de in
      artikel 51 bedoelde ondertekende eindafrekening.
 ---pagebreak---                               - 66 -
                                 ARTIKEL 16
                                Verzekering
16.1. De aannemer is gehouden om gezamenlijk namens zichzelf en de
      opdrachtgever een verzekering af te sluiten tegen verlies of schade
      waarvoor hij krachtens de overeenkomst aansprakelijk is. Deze
      verzekering dekt, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is
      bepaald, het volgende :
      a) de volledige vervangingswaarde van de werken, met inbegrip van de
         materialen en de bouwstoffen die daarin worden verwerkt, bij
         verlies of beschadiging door enige andere oorzaak dan overmacht of
         risico's die krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever zijn
         toe te schrijven ;
      b) een extra bedrag dat gelijk is aan 15 % van de vervangingswaarde
         of dat in de bijzondere voorwaarden is omschreven, voor dekking
         van alle bijkomende kosten inzake en in verband met het herstel
         van verlies of schade, met inbegrip van de honoraria en kosten
         voor het slopen en verwijderen van enig gedeelte van de werken en
         voor het ruimen van afval van welke aard ook ;
      c) het materieel van de aannemer en andere zaken die hij op de
         bouwplaats heeft gebracht, voor een zodanig bedrag dat vervanging
         op de bouwplaats mogelijk is.
16.2. De aannemer mag de in artikel 16.1. genoemde verzekeringspolis
      vervangen door een algemene polis, op voorwaarde dat die polis onder
      meer het genoemde in artikel 16.1., onder a), b) en c) dekt. De
      aannemer stelt de verzekeraar in dat geval in kennis van het belang
      van de opdrachtgever.
16.3. De aannemer sluit een verzekering ter dekking van zijn aan-
      sprakelijkheid voor arbeidsongevallen en zijn uit de werkzaamheden
      voortvloeiende wettelijke aansprakelijkheid jegens een ieder die hij
      op het werk in dienst heeft, jegens de opdrachtgever en diens
      personeel. De aansprakelijkheid is onbeperkt in geval van lichamelijk
      letsel.
16.4. De aannemer sluit een verzekering tegen risico's en wettelijke
      aansprakelijkheid wegens een handeling of nalatigheid die aan hem,
      zijn rechtsopvolgers of gemachtigden wordt toegeschreven. Die
      verzekering wordt gesloten voor ten minste het in de bijzondere
      voorwaarden genoemde bedrag. Voorts vergewist hij zich ervan dat al
      zijn onderaannemers een soortgelijke verzekering hebben gesloten.
16.5. Alle in dit artikel bedoelde verzekeringen worden gesloten binnen
      30 dagen na de kennisgeving van de gunning van de opdracht en moeten
      worden goedgekeurd door de opdrachtgever. De verzekeringen gaan in
      bij het begin van de werken en blijven van kracht tot de
      eindoplevering van de werken. Telkens wanneer de opdrachtgever of de
      directie dit van de aannemer verlangen, legt de aannemer onverwijld
      de verzekeringspolis over aan de opdrachtgever en toont hij aan dat
      de verzekeringspremies regelmatig worden betaald.
 ---pagebreak---                           - 67 -
16.6. Niettegenstaande de verzekeringsverplichting van de aannemer overeen-
      komstig artikel 16, is alleen hij aansprakelijk en vrijwaart hij de
      opdrachtgever en de directie tegen aanspraken van derden wegens
      schade aan eigendom of lichamelijk letsel ten gevolge van de
      uitvoering van de werken door hemzelf, zijn onderaannemers en
      werknemers.
                                 ARTIKEL 17
                            Algemeen tijdschema
17.1. Overeenkomstig de bijzondere voorwaarden stelt de aannemer een
      algemeen tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst op
      dat hij ter goedkeuring aan de directie voorlegt. Dit schema omvat
      ten minste :
      a) de volgorde waarin de aannemer voorstelt de werken uit te voeren ;
      b) de termijnen waarbinnen de tekeningen moeten worden ingediend en
         goedgekeurd ;
      c) een algemene beschrijving van de door de aannemer voorgestelde
         werkwijze ter uitvoering van de werken, en
      d) alle verdere details en gegevens die de directie redelijkerwijze
         kan verlangen.
17.2. De goedkeuring van het schema door de directie ontheft de aannemer
      niet van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst.
17.3. Zonder goedkeuring van de directie worden in het schema geen
      belangrijke wijzigingen aangebracht. Wanneer de uitvoering van het
      werk echter niet conform het schema verloopt, kan de directie de
      aannemer opdragen het schema te herzien en het herziene schema ter
      goedkeuring aan haar voor te leggen.
                                 ARTIKEL 18
                        Specificatie van de prijzen
18.1. Voor zover nodig in verband met de toepassing van de overeenkomst,
      verstrekt de aannemer, uiterlijk 20 dagen na ontvangst van een met
      redenen omkleed verzoek van de directie, een uitvoerige specificatie
      van zijn tarieven en prijzen.
18.2. Na de kennisgeving van de gunning doet de aannemer, binnen de in de
      bijzondere voorwaarden gestelde termijn, aan de directie, uitsluitend
      ter informatie, gedetailleerde kwartaalramingen van de cash flow
      toekomen, met vermelding van alle betalingen waarop hij krachtens de
 ---pagebreak---                               - 68 -
      overeenkomst recht heeft. Vervolgens dient hij op verzoek van de
      directie per kwartaal een herziene cash flow-raming over te leggen.
      Uit deze informatie vloeit voor de opdrachtgever of de directie
      generlei aansprakelijkheid voort.
                                 ARTIKEL 19
                         Tekeningen van de aannemer
19.1. De aannemer legt aan de directie ter goedkeuring voor :
      a) binnen de in de overeenkomst of het algemeen tijdschema gestelde
         termijnen : de tekeningen, documenten, monsters en/of modellen die
         in de overeenkomst zijn omschreven ;
      b) de tekeningen die redelijkerwijs door de directie verlangd kunnen
         worden voor de uitvoering van de overeenkomst.
19.2. Indien de directie haar in artikel 19.1. bedoelde goedkeuring niet
      betekent binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de overeenkomst
      of het goedgekeurde algemene tijdschema, worden die tekeningen,
      documenten, monsters of modellen aan het einde van de gestelde
      termijnen geacht te zijn goedgekeurd. Indien geen termijn is gesteld,
      worden zij 30 dagen na ontvangst geacht te zijn goedgekeurd.
19.3. Goedgekeurde tekeningen, documenten, monsters en modellen worden door
      de directie ondertekend of anderszins gewaarmerkt en er wordt
      behoudens andersluidende opdracht van de directie niet van afgeweken.
      Door de directie niet goedgekeurde tekeningen, documenten, monsters
      of modellen van de aannemer worden onmiddellijk aan de eisen van de
      directie aangepast en opnieuw door de aannemer ter goedkeuring voor-
      gelegd.
19.4. De aannemer verstrekt van de goedgekeurde tekeningen extra afdrukken
      waarvan vorm en aantal in de overeenkomst of latere dienstorders
      worden bepaald.
19.5. De goedkeuring van de tekeningen, documenten, monsters of modellen
      door de directie ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen
      krachtens de overeenkomst.
19.6. De directie heeft het recht alle contractuele tekeningen, documenten,
      monsters of modellen te allen redelijke tijde ter plaatse bij de
      aannemer te controleren.
19.7. Voor de voorlopige oplevering van het werk verstrekt de aannemer
      handleidingen en onderhoudsvoorschriften, voorzien van tekeningen,
      die zo gedetailleerd zijn dat zij de opdrachtgever in staat stellen
      alle onderdelen van het werk te gebruiken, te onderhouden, aan te
      passen en te repareren. Tenzij anders bepaald in de bijzondere
      voorwaarden, zijn de handleidingen en tekeningen in de taal van de
      overeenkomst gesteld en worden ze verschaft in de vorm en het aantal
      die in de overeenkomst zijn bepaald. Uit het oogpunt van voorlopige
      oplevering worden de werken niet voltooid geacht voordat de
      opdrachtgever de handleidingen en tekeningen heeft ontvangen.
 ---pagebreak---                             - 69 -
                                 ARTIKEL 20
                 Toereikendheid van de inschrijvingsprijzen
20.1. De aannemer wordt geacht de bouwplaats en de omgeving ervan te hebben
      gecontroleerd en bestudeerd, zich vóór de indiening van zijn
      inschrijving te hebben vergewist van de aard van de bodem en de
      ondergrond, rekening te hebben gehouden met vorm en aard van de
      bouwplaats, omvang en aard van het werk en van de daarvoor vereiste
      materialen, de communicatiemiddelen met en toegangswegen tot de
      bouwplaats, alsmede het vereiste onderkomen, en zich in het algemeen
      alle nodige informatie te hebben verschaft over risicofactoren, even-
      tualiteiten en alle andere omstandigheden die zijn inschrijving
      beïnvloeden.
20.2. De aannemer wordt geacht zich vóór de indiening van zijn inschrijving
      te hebben vergewist van de juistheid en de toereikendheid van de
      inschrijving en van de tarieven en prijzen die in het becijferd
      bestek of de staat van eenheidsprijzen zijn opgegeven, welke al zijn
      verplichtingen krachtens de overeenkomst dekken, tenzij daarin anders
      is bepaald.
20.3. Aangezien de aannemer geacht wordt zijn prijzen op grond van zijn
      eigen berekeningen, bewerkingen en ramingen te hebben vastgesteld, is
      hij gehouden tot uitvoering zonder extra kosten van elk werk dat
      correspondeert met een onderdeel van zijn inschrijving waarvoor hij
      geen eenheidsprijs of vast bedrag heeft opgegeven.
                                  ARTIKEL 21
                            Buitengewone risico's
21.1. Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk stuit op
      kunstmatige belemmeringen of natuurlijke omstandigheden die door een
      ervaren aannemer redelijkerwijze niet waren te voorzien en indien de
      aannemer van mening is dat hij daardoor extra kosten zal moeten maken
      en/of dat de uitvoeringstermijn daardoor moet worden verlengd, stelt
      hij de directie hiervan overeenkomstig de artikelen 35 en 55 in
      kennis. Daarbij vermeldt hij de kunstmatige belemmeringen en/of
      natuurlijke omstandigheden en verstrekt hij details omtrent de
      verwachte gevolgen daarvan, de maatregelen die hij neemt of wil nemen
      en de voorziene vertraging in of weerslag op de uitvoering van het
      werk.
21.2. Na ontvangst van de kennisgeving kan de directie onder andere :
      a) de aannemer om een kostenraming verzoeken van de maatregelen die
         hij neemt of voornemens is te nemen ;
      b) de in artikel 21.2., onder a), bedoelde maatregelen met of zonder
         wijziging goedkeuren ;
 ---pagebreak---                                - 70 -
      c) schriftelijke instructies geven in verband met de aanpak van de
         kunstmatige belemmeringen of natuurlijke omstandigheden ;
      d) wijziging, schorsing of stopzetting van de overeenkomst gelasten.
21.3. Voor zover de directie beslist dat de genoemde kunstmatige
      belemmeringen of natuurlijke omstandigheden door een ervaren aannemer
      redelijkerwijze niet geheel of gedeeltelijk waren te voorzien, wordt
      door de directie :
      a) bij de vaststelling van een verlenging van de uitvoeringstermijn
         die uit hoofde van artikel 35 aan de aannemer moet worden
         toegestaan, rekening gehouden met iedere vertraging die deze wegens
         dergelijke belemmeringen of omstandigheden heeft opgelopen ; en/of
      b) in geval van kunstmatige belemmeringen of andere natuurlijke
         omstandigheden dan weersomstandigheden, de bijbetaling vastgesteld
         die uit hoofde van artikel 55 aan de aannemer verschuldigd is.
21.4. Weersomstandigheden geven de aannemer geen recht op aanspraken uit
      hoofde van artikel 55.
21.5. Beslist de directie dat de kunstmatige belemmeringen of natuurlijke
      omstandigheden door een ervaren aannemer redelijkerwijze geheel of
      gedeeltelijk waren te voorzien, dan stelt zij de aannemer daarvan zo
      spoedig mogelijk in kennis.
                                  ARTIKEL 22
                        Veiligheid op de bouwplaatsen
22.1. De aannemer heeft het recht de toegang tot de bouwplaats te weigeren
      aan een ieder die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken
      is, met uitzondering echter van door de directie gemachtigde personen.
22.2. De aannemer is gehouden tijdens de gehele uitvoeringsduur te zorgen
      voor de veiligheid op de bouwplaatsen en is er verantwoordelijk voor
      dat, in het belang van zijn werknemers, de gemachtigden van de
      opdrachtgever en derden, alle nodige maatregelen worden getroffen om
      schade of ongeval als gevolg van de uitvoering van de werken te
      voorkomen.
22.3. De aannemer neemt onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten
      alle noodzakelijke maatregelen voor de bescherming, het behoud en het
      onderhoud van bestaande gebouwen en werken. Hij levert en onderhoudt
      op zijn kosten de voor de goede uitvoering van de werken noodzakelijke
      of door de directie redelijkerwijs verlangde verlichting, afsluitingen
      en beveiligings- en bewakingsvoorzieningen.
 ---pagebreak---                             - 71 -
22.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst spoedmaatregelen
      moeten worden genomen om elk gevaar voor ongevallen of schade te
      voorkomen of om de veiligheid na een ongeval of schade te waarborgen,
      maant de directie de aannemer formeel aan het nodige te doen. Indien
      de aannemer deze maatregelen niet kan of wil nemen, kan de directie
      dit werk uitvoeren op kosten van de aannemer voor zover deze
      aansprakelijk is.
                                  ARTIKEL 23
                  Bescherming van de belendende eigendommen
23.1. De aannemer treft onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten
      alle bouwkundige voorzorgen en, gelet op de heersende omstandigheden,
      beschermt hij de belendende eigendommen en vermijdt hij aldaar
      abnormale hinder te veroorzaken.
23.2. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de financiële gevolgen
      van door de eigenaren van belendende terreinen of omwonenden
      ingediende vorderingen, voor zover de aannemer hiervoor aansprakelijk
      is en de aan de belendende eigendommen toegebrachte schade niet het
      gevolg is van een risico voortvloeiend uit het ontwerp of de bij de
      bouw van het werk te volgen werkwijze, die door de opdrachtgever of de
      directie aan de aannemer is voorgeschreven.
                                  ARTIKEL 24
                         Belemmering van het verkeer
24.1. De aannemer ziet erop toe dat de werken en installaties aan het
      verkeer op verbindingsinfrastructuur, zoals wegen, spoorwegen,
      waterwegen, vliegvelden, geen andere schade of hinder veroorzaken dan
      die welke in de bijzondere voorwaarden zijn toegestaan. Bij de keuze
      van routes en voertuigen houdt hij met name rekening met
      gewichtsbeperkingen.
24.2. Alle door de aannemer noodzakelijk geachte, in de bijzondere
      voorwaarden omschreven of door de opdrachtgever vereiste speciale
      maatregelen ter beveiliging of versterking van een weg-, baan- of
      brugvak worden op kosten van de aannemer genomen, ongeacht of zij door
      hem worden uitgevoerd. De aannemer stelt de directie in kennis van
      alle door hem voorgenomen speciale maatregelen alvorens deze uit te
      voeren. De kosten voor het herstel van bij het vervoer van materialen,
      bouwstoffen of materieel aan weg-, baan- of brugvakken veroorzaakte
      schade zijn voor rekening van de aannemer.
 ---pagebreak---                              - 72 -
                                  ARTIKEL 25
                             Kabels en leidingen
25.1. Wanneer de aannemer in de loop van de uitvoering van de werkzaamheden
      op merktekens stuit die de ligging van ondergrondse kabels, leidingen
      of andere voorzieningen aangeven, laat hij deze tekens op hun plaats
      of plaatst hij ze terug indien de uitvoering van de werken een
      tijdelijke verwijdering noodzakelijk heeft gemaakt. Voor al deze
      handelingen is toestemming van de directie vereist.
25.2. De aannemer is verantwoordelijk voor het in goede staat houden, het
      eventueel verwijderen en terugplaatsen van kabels, leidingen en andere
      voorzieningen waarvan de opdrachtgever het bestaan heeft vermeld in de
      overeenkomst ; de daaraan verbonden kosten zijn v^or rekening van de
      aannemer.
25.3. Indien de aanwezigheid van kabels, leidingen en andere voorzieningen
      niet in de overeenkomst is vermeld, doch door merk- en kentekens wordt
      aangegeven, heeft de aannemer de algemene verplichting voorzorgs-
      maatregelen te nemen en dezelfde verplichtingen met betrekking tot het
      in stand houden, verwijderen en terugplaatsen als hierboven vergeld.
      In dit geval vergoedt de opdrachtgever hem de kosten in verband met
      die werkzaamheden voor zover deze voor de uitvoering van de overeen-
      komst noodzakelijk zijn.
25.4. De verplichting tot verwijdering en terugplaatsing van kabels,
      leidingen en andere voorzieningen alsmede de kosten die daaruit
      voortvloeien, vallen evenwel niet onder de verantwoordelijkheid van de
      aannemer indien de opdrachtgever besluit deze verantwoordelijkheid.
      zelf te dragen. Dit geldt eveneens indien deze verplichting en de
      daaraan verbonden kosten ten laste komen van een gespecialiseerde
      overheidsdienst of een concessiehouder.
25.5. Als werkzaamheden op de bouwplaats openbare diensten kunnen verstoren
      of schade kunnen toebrengen aan openbare voorzieningen, stelt de
      aannemer de directie daar onmiddellijk en een redelijke tijd van te
      voren schriftelijk van in kennis, opdat tijdig passende maatregelen
      kunnen worden getroffen om de werkzaamheden normaal voortgang te laten
      vinden.
                                 ARTIKEL 26
                           Uitzetten van de werken
26.1. Het is de taak van de aannemer :
      a) de werken nauwkeurig uit te zetten aan de hand van de door de
         directie aangegeven oorspronkelijke tekens, lijnen en niveaus ;
      b) ervoor te zorgen dat de plaatsing, de niveaus, de afmetingen en het
         tracé van alle onderdelen van de werken juist zijn, en
      c) alle instrumenten, gereedschappen en mankracht te leveren die nodig
         zijn om bovengenoemde taken te verrichten.
 ---pagebreak---                            - 73 -
26.2. Als tijdens de uitvoering van de werken blijkt dat er ten aanzien van
      de plaats, de niveaus, de afmetingen of het tracé van een van de
      onderdelen van de werken een vergissing is gemaakt, dient de aannemer,
      als de directie dat verlangt, op zijn kosten tot genoegen van de
      directie de nodige verbeteringen aan te brengen, tenzij de vergissing
      te wijten is aan onjuiste gegevens van de directie, in welk geval de
      kosten van rectificatie voor rekening van de opdrachtgever komen.
26.3. De door de directie verrichte controle op het uitzetten van de werken
      of op lijnen en niveaus ontheft de aannemer niet van zijn
      verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid daarvan en de aannemer
      dient er nauwlettend op toe te zien dat alle peilmaten, bouwplanken,
      piketten en andere zaken die noodzakelijk zijn voor het uitzetten van
      de werken, niet in het ongerede raken.
                                  ARTIKEL 27
                      Uit afbraak afkomstige materialen
27.1. Wanneer in de overeenkomst afbraakwerkzaamheden zijn begrepen, zijn de
      daaruit afkomstige materialen en zaken, tenzij in de bijzondere
      voorwaarden en/of in de wetgeving van de Staat van de opdrachtgever
      anders is bepaald en behoudens het bepaalde in artikel 28. eigendom
      van de aannemer.
27.2. Is in de bijzondere voorwaarden bepaald dat de opdrachtgever recht»
      heeft op het eigendom van uit de afbraak afkomstige materialen en op
      alle zaken die daarbij vrijkomen of een gedeelte daarvan, dan treft de
      aannemer alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze intact te houden.
      Hij is aansprakelijk wanneer die materialen of zaken door zijn toedoen
      of door toedoen van degenen die voor hem werken, worden vernield ot
      beschadigd.
27.3. Indien de opdrachtgever zich het recht op het eigendom van de
      materialen of zaken voorbehoudt, en ongeacht het gebruik dat hij
      voornemens is hiervan te maken, komen alle kosten in verband met het
      vervoer en het bewaren ervan, en alle kosten voor de opslag op de door
      de directie aangegeven plaats, ten laste van de aannemer voor zover de
      vervoersafstand niet meer dan 100 meter bedraagt.
27.4. Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, verwijdert de
      aannemer naargelang het werk vordert op eigen kosten het afbraak-
      materiaal, puin en afval van de bouwplaats.
                                  ARTIKEL 28
                                   Vondsten
28.1. Vondsten van enigerlei belang die bij graaf- of sloopwerkzaamheden
      worden gedaan, worden terstond ter kennis van de directie worden
      gebracht. Rekening houdend met de wetgeving van de Staat van de
      opdrachtgever beslist de directie wat er met de vondsten moet
      gebeuren.
 ---pagebreak---                               - 74 -
28 2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor op het eigendom van
      vondsten die bij de graaf- of sloopwerkzaamheden op de terreinen van
      de opdrachtgever worden gedaan ; de aannemer ontvangt een vergoeding
      voor eventuele bijzondere diensten.
28.3. Kunstvoorwerpen, antiquiteiten, en voorwerpen van belang voor de
      natuurlijke historie of voor de munt- en penningkunde of andere
      voorwerpen van wetenschappelijk belang, alsmede zeldzame of uit edel
      metaal vervaardigde voorwerpen die bij graaf- of sloopwerkzaamheden
      worden gevonden, zijn het eigendom van de opdrachtgever.
28.4. Bij betwisting beslist uitsluitend de opdrachtgever over de
      interpretatie van het bepaalde in artikel 28.2. en 28.3.
                                 ARTIKEL 29
                                 Hulpwerken
29.1. De aannemer voert op zijn kosten alle hulpwerken uit die nodig zijn om
      de uitvoering van het werk mogelijk te maken. Hij legt de directie de
      tekeningen voor van de te gebruiken hulpwerken, zoals kistdammen,
      steigers, formelen, bekistingen. Hij houdt rekening met de opmerkingen
      van de directie in dit verband, maar draagt de verantwoordelijkheid
      voor deze tekeningen.
29.2. Is in de bijzondere voorwaarden bepaald dat de opdrachtgever
      verantwoordelijk is voor het ontwerp van bijzondere hulpwerken, dan-
      verstrekt de directie de aannemer binnen een redelijke termijn de
      nodige tekeningen opdat deze de hulpwerken kan uitvoeren volgens het
      uitvoeringsplan. In dergelijke gevallen blijft uitsluitend de
      opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de doelmatigheid
      van hun ontwerp. De aannemer is evenwel verantwoordelijk voor de
      juiste uitvoering ervan.
                                 ARTIKEL 30
                               Bodemonderzoek
Behoudens de bijzondere voorwaarden en de technische specificaties, stelt
de aannemer personeel en materieel ter beschikking van de directie voor het
verrichten van elk bodemonderzoek dat deze laatste redelijkerwijs
noodzakelijk acht. Voor dit werk ontvangt de aannemer een vergoeding van de
werkelijke kosten van arbeidskrachten en materieel die zijn gebruikt of ter
beschikking gesteld, voor zover daarin niet in de overeenkomst is voorzien.
 ---pagebreak---                           - 75 -
                                 ARTIKEL 31
                         Verband met andere werken
31.1. Voor wat betreft de werkzaamheden van andere aannemers in dienst van
      de opdrachtgever en hun personeel, van het personeel van de opdracht-
      gever en van andere bevoegde overheidsinstanties die op of in de
      nabijheid van de bouwplaats werkzaamheden verrichten die niet zijn
      opgenomen in de overeenkomst of in een overeenkomst die de opdracht-
      gever in het kader van of ter ondersteuning van de werken is
      aangegaan, zorgt de aannemer er overeenkomstig de voorwaarden van de
      directie in alle redelijkheid voor dat deze naar behoren kunnen
      worden uitgevoerd.
31.2. Stelt de aannemer echter op schriftelijk verzoek van de directie door
      hem te onderhouden wegen ter beschikking van een dergelijke aannemer
      of openbare instantie, dan wel van de opdrachtgever, of laat hij zijn
      hulpwerken, steigers of ander materieel op de bouwplaats door die
      personen of instanties gebruiken of verleent hij enige andere dienst
      waarin in de overeenkomst niet was voorzien, dan vergoedt de
      opdrachtgever de aannemer de daarmee gepaard gaande kosten en/of
      stemt hij in met een verlenging van de uitvoeringstermijn die de
      directie voor dat gebruik of die dienst redelijk acht.
31.3. De aannemer kan niet op grond van artikel 31 worden ontslagen van
      enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, noch kan hij
      andere aanspraken laten gelden dan die waarin wordt voorzien door
      artikel 31.2.
                                 ARTIKEL 32
                           Octrooien en licenties
Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden vrijwaart
de aannemer de opdrachtgever en de directie tegen elke aanspraak wegens het
duidelijk in de overeenkomst vermelde gebruik van octrooien, licenties,
tekeningen, ontwerpen, modellen en fabrieks- of handelsmerken, behalve
wanneer de overtreding te wijten is aan het naleven van het ontwerp of de
specificatie die door de opdrachtgever en/of de directie zijn verstrekt.
 ---pagebreak---                                - 76 -
                            AANVANG EN VERTRAINGEN
                                  ARTIKEL 33
                     Opdracht tot aanvang van uitvoering
33.1. De opdrachtgever stelt de datum vast waarop de uitvoering van de
      overeenkomst moet worden aangevangen en verwittigt de aannemer
      hiervan via de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst of via
      een dienstorder, gegeven door de directie.
33.2. Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, wordt niet later
      dan 180 dagen na de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst
      met de werken begonnen.
                                  ARTIKEL 34
                              Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn vangt aan op de overeenkomstig artikel 33.1.
vastgestelde datum ; de duur ervan is die welke is vastgelegd in de
overeenkomst, onverminderd de termijnverlengingen die op grond van
artikel 35 kunnen worden toegestaan.
                                  ARTIKEL 35
                    Verlenging van de uitvoeringstermijn
35.1. De aannemer kan verzoeken de uitvoeringstermijn te verlengen wanneer
      er vertraging in de voltooiing van de overeenkomst is of zal ontstaan
      ten gevolge van :
      a) uitzonderlijke weersomstandigheden in de Staat van de
         opdrachtgever ;
      b) kunstmatige belemmeringen of natuurlijke omstandigheden die door
         een ervaren aannemer redelijkerwijze niet waren te voorzien ;
      c) dienstorders die van invloed zijn op de datum van voltooiing, voor
         zover deze niet zijn uitgevaardigd omdat de aannemer in gebreke is
         gebleven ;
      d) niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit
         hoofde van de overeenkomst ;
      e) schorsing van de werkzaamheden buiten de schuld van de aannemer ;
      f) overmacht ;
 ---pagebreak---                               77 -
      g) andere in deze algemene voorwaarden genoemde oorzaken die niet te
         wijten zijn aan het in gebreke blijven van de aannemer.
35.2. Wanneer de aannemer aanspraak meent te kunnen maken op verlenging van
      de uitvoeringstermijn, stelt hij binnen 30 dagen nadat hij zich er
      rekenschap van heeft gegeven dat vertraging zou kunnen optreden, de
      directie in kennis van zijn voornemen om een verzoek tot verlenging
      in te dienen ; zo spoedig als volgens de omstandigheden redelijk is,
      verschaft hij de directie tevens volledige en nauwkeurige gegevens
      met betrekking tot zijn verzoek, opdat dit tijdig kan worden
      onderzocht.
35.3. Na naar behoren te hebben overlegd met de opdrachtgever en, in
      voorkomend geval, met de aannemer, verleent de directie, indien
      verlenging van de uitvoeringstermijn in de toekomst of met
      terugwerkende kracht gerechtvaardigd is, deze verlenging of deelt zij
      de aannemer mee dat hij geen recht op verlenging heeft.
                                  ARTIKEL 36
                        Vertraging bij de uitvoering
36.1. Als de aannemer er niet in slaagt de werken binnen de in de over-
      eenkomst vastgestelde termijn(en) te voltooien, heeft de opdracht-
      gever, zonder formele kennisgeving en onverminderd zijn andere
      rechtsmiddelen uit hoofde van de overeenkomst, recht op gefixeerde
      schadevergoeding voor iedere dag of ieder dagdeel tussen het einde
      van de gestelde uitvoeringstermijn of de uit hoofde van artikel 35
      verlengde uitvoeringstermijn en het werkelijke tijdstip van
      voltooiing, tegen het tarief en tot het maximum bedrag als bepaald in
      de bijzondere voorwaarden. Wanneer in overeenstemming met artikel 59
      een gedeeltelijke oplevering van de werken heeft plaatsgevonden, kan
      de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde gefixeerde schade-
      vergoeding verhoudingsgewijze verminderd worden met het waardeaandeel
      dat het opgeleverde gedeelte vertegenwoordigt in de waarde van de
      werken in hun geheel.
36.2. Indien de opdrachtgever aanspraak kan maken op het in artikel 36.1.
      bedoelde maximumbedrag, kan hij na kennisgeving aan de aannemer :
      a) beslag leggen op de uitvoeringsgarantie ; en/of
      b) de overeenkomst beëindigen ; en
      c) voor rekening van de aannemer een overeenkomst met een derde
         sluiten voor de uitvoering van de resterende werken.
 ---pagebreak---                                - 78 -
                                   ARTIKEL 37
                                  Wijzigingen
37.1. De directie heeft de bevoegdheid opdracht te geven tot wijziging van
      een deel van de werken, dat nodig is voor de correcte uitvoering
      en/of werking ervan. Bedoelde wijzigingen kunnen het volgende
      omvatten : toevoegingen, weglatingen, vervangingen, wijzigingen van
      kwaliteit, kwantiteit, vorm, karakter, aard, positie, afmeting,
      niveau of tracé, alsmede wijzigingen van de voorgeschreven volgorde,
      werkwijze of planning van de uitvoering van de werken. Een opdracht
      tot wijziging leidt niet tot nietigheid of ongeldigheid van de
      overeenkomst, doch de eventuele gevolgen worden gewaardeerd
      overeenkomstig de artikelen 37.5. en 37.7.
37.2. Wijzigingen mogen uitsluitend worden aangebracht op grond van dienst-
      orders, met dien verstande dat :
      a) indien de directie het om enigerlei reden noodzakelijk acht om een
         mondelinge opdracht te geven, deze opdracht zo spoedig mogelijk
         door haar in een dienstorder wordt bevestigd ;
      b) indien de aannemer een in artikel 37.2., onder a). bedoelde
         mondelinge opdracht schriftelijk bevestigt en deze bevestiging
         niet terstond schriftelijk door de directie wordt weerlegd, een
         dienstorder .voor xle wijziging wordt geacht te £ijn uitgevaardigd,
         tenzij in dè bijzondere voorwaarden anders is bepaald;
      c) een dienstorder tot wijziging niet vereist is voor een
         vermeerdering of vermindering van de hoeveelheid werk die het
         gevolg is van over- of onderschrijding van de in het becijferd
         bestek of in de staat van eenheidsprijzen vermelde hoeveelheid.
37.3. Voordat de directie een dienstorder tot wijziging laat uitgaan, stelt
      zij, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 37.2., de aannemer in
      kennis van de aard en de vorm van die wijziging. De aannemer dient zo
      spoedig mogelijk na ontvangst van deze kennisgeving bij de directie
      een voorstel in, inhoudende :
      a) een beschrijving van het eventuele werk en een uitvoeringsschema ;
      b) eventueel noodzakelijke wijzigingen in het algemeen tijdschema of
         met betrekking tot een van de verplichtingen van de aannemer,
         krachtens de overeenkomst ;
      c) eventuele aanpassing van de aannemingssom, overeenkomstig het
         bepaalde in artikel 37.
 ---pagebreak---                            - 79 -
37.4. Nadat de directie de voorstellen van de aannemer, als bedoeld in
      artikel 37.3., heeft ontvangen, besluit zij, na naar behoren overleg
      te hebben gepleegd met de opdrachtgever en, in voorkomend geval, met
      de aannemer, zo spoedig mogelijk of de wijziging zal worden uit-
      gevoerd. Indien dat het geval is, geeft zij via een dienstorder de
      opdracht dat de wijziging wordt uitgevoerd tegen de prijzen en over-
      eenkomstig de voorwaarden zoals die in de in artikel 37.3. bedoelde
      voorstellen van de aannemer zijn bedongen of zoals die door de
      directie zijn gewijzigd overeenkomstig artikel 37.5.
37.5. De prijs van alle door de directie overeenkomstig artikel 37.3. en
       37.4. opgedragen wijzigingen wordt door de directie vastgesteld
      overeenkomstig de volgende beginselen :
      a) voor werk van dezelfde aard en uitgevoerd onder dezelfde
          voorwaarden als werk waarvoor een prijsopgave is gedaan in het
          becijferd bestek of in de staat van eenheidsprijzen, wordt de
          waarde tegen de daarin opgenomen prijzen en tarieven berekend ;
      b) voor werk dat niet van dezelfde aard is  of dat niet onder dezelfde
          voorwaarden wordt uitgevoerd, worden de prijzen en tarieven van de
          overeenkomst, voor zover zulks redelijk is, als basis voor de
          berekening gebruikt ; is zulks niet het geval, dan maakt de
          directie een billijke berekening ;
      c) is de aard of het bedrag van een wijziging ten opzichte van de „
          aard of het bedrag van de overeenkomst in haar geheel of een deel
          ervan, zodanig dat een voor een bepaalde post in de overeenkomst
          opgenomen tarief of prijs volgens de directie door die wijziging
          onredelijk is geworden, dan stelt de directie een tarief of prijs
          vast die zij in de gegeven omstandigheden redelijk en passend
          acht ;
      d) indien een wijziging noodzakelijk is ten gevolge van m gebreke
          blijven of contractbreuk door de aannemer, komen alle extra kosten
          in verband met deze wijziging ten laste van de aannemer.
37.6. Wanneer de aannemer een dienstorder betreffende de verlangde
      wijziging ontvangt, voert hij de wijziging uit en is hij daarbij door
      deze algemene voorwaarden gebonden alsof de wijziging in de overeen-
      komst was opgenomen. De werken mogen niet worden vertraagd tot er een
      verlenging van de uitvoeringstermijn of een aanpassing van de
      aannemingssom wordt toegekend. Indien de opdracht voor een wijziging
      voorafgaat aan de aanpassing van de aannemingssom, dient de aannemer
      een overzicht bij te houden van de kosten en de tijd die met de
      uitvoering van de wijziging gemoeid zijn. Deze gegevens dienen te
      allen redelijke tijde voor de directie ter inzage beschikbaar te
      zijn.
37.7. Blijkt bij de voorlopige oplevering dat een dienstorder of een andere
      omstandigheid die niet aan het in gebreke blijven van de aannemer te
      wijten is, tot gevolg heeft dat de totale waarde van het werk met
      meer dan 15 % van de aannemingssom is gestegen of gedaald, dan
 ---pagebreak---                              - 80 -
      beslist de directie, na overleg met de opdrachtgever en de aannemer,
      over een verhoging of verlaging van de aannemingssom ingevolge de
      toepassing van artikel 37.5. De aldus vast te stellen som wordt
      gebaseerd op het bedrag waarmee de waardestijging of -daling 15 %
      overschrijdt. De directie stelt de opdrachtgever en de aannemer van
      dit bedrag in kennis en de aannemingssom wordt dienovereenkomstig
      aangepast.
                                 ARTIKEL 38
                                 Schorsing
38.1. Indien de directie daar opdracht toe geeft, schorst de aannemer de
      uitvoering van de werkzaamheden of een gedeelte daarvan gedurende de
      periode of perioden en op de wijze die de directie nodig acht.
38.2. Gedurende de periode van schorsing neemt de aannemer alle nodige
      voorzorgsmaatregelen om de werken, de bouwstoffen, het materieel en
      de bouwplaats te vrijwaren voor kwaliteitsvermindering, verlies of
      schade. Meerkosten in verband met dergelijke voorzorgsmaatregelen
      worden aan de aannemingssom toegevoegd, tenzij de schorsing :
      a) onderwerp van andersluidende bepalingen in de overeenkomst i~ ; of
      b) noodzakelijk is wegens enig in gebreke blijven van de aannemer ;
         of
      c) noodzakelijk is in verband met de normale klimatologische
         omstandigheden op de bouwplaats ; of
      d) noodzakelijk is voor de veiligheid of de correcte uitvoering van
         de werken of enig onderdeel daarvan, voor zover deze noodzakelijk-
         heid niet voortvloeit uit een handeling of in gebreke blijven van
         de directie of de opdrachtgever, dan wel uit één van de in
         artikel 21 bedoelde buitengewone risico's.
38.3. De aannemer heeft geen recht op dergelijke aanvullingen op de
      aannemingssom als hij de directie niet binnen 30 dagen na ontvangst
      van de opdracht tot schorsing van de werkzaamheden meedeelt dat hij
      daar aanspraak op wil maken.
38.4. Na overleg met de opdrachtgever en de aannemer kent de directie de
      aannemer die daar aanspraak op maakt, een zodanige bijbetaling en/of
      verlenging van de uitvoeringstermijn toe als zij billijk en redelijk
      acht.
38.5. Indien de periode van schorsing 180 dagen overschrijdt en de
      schorsing niet aan het in gebreke blijven van de aannemer toe te
      schrijven is, kan de aannemer de directie schriftelijk toestemming
      vragen het werk binnen 30 dagen te hervatten, of kan hij de
      overeenkomst beëindigen.
 ---pagebreak---                             - 81 -
                         MATERIALEN EN WERKUITVOERING
                                  ARTIKEL 39
                                   Dagboek
39.1. Op elke bouwplaats wordt door de directie, tenzij anderszins bepaald
       in de bijzondere voorwaarden, een dagboek bijgehouden waarin deze ten
      minste :
      a) gegevens inschrijft omtrent weersomstandigheden, onderbrekingen
          van de werkzaamheden als gevolg van weersinvloeden, aantal
          arbeidsuren, aantal en hoedanigheid van de op de bouwplaats
          tewerkgestelde arbeiders, aangevoerde materialen, gebruikt
          materieel, materieel buiten dienst, ter plaatse uitgevoerde
          proeven, verzonden monsters, onverwachte gebeurtenissen, alsmede
          aan de aannemer gegeven opdrachten ;
      b) gedetailleerd aantekening houdt van alle kwantitatieve en
          kwalitatieve gegevens betreffende het uitgevoerde werk en de
          geleverde en gebruikte goederen die op de bouwplaats gecontroleerd
          kunnen worden en relevant zijn voor de berekening van de aan de
          aannemer te verrichten betalingen.
39.2. De aantekeningen vormen een onderdeel van het dagboek, maar kunnen
      eventueel worden opgenomen in afzonderlijke documenten. De technische
      bepalingen met betrekking tot het bijhouden van de aantekeningen
      worden vastgesteld in de bijzondere voorwaarden.
39.3. De aannemer draagt er tijdig en overeenkomstig de bijzondere
      voorwaarden zorg voor dat aantekening wordt gehouden van de werken.
      diensten en leveringen die later niet kunnen worden gemeten of
      gecontroleerd, bij gebreke waarvan hij genoegen moet nemen met de
      beslissingen van de directie, behoudens door hem op zijn kosten te
      leveren tegenbewijs.
39.4. De tijdens de uitvoering van het werk in het dagboek verrichte
      inschrijvingen worden ondertekend door de directie en medeondertekend
      door de aannemer of diens vertegenwoordiger. Bij betwisting door de
      aannemer maakt deze binnen vijftien dagen na de dag van, de
      inschrijving van de gegevens of de aantekeningen waarmede hij zich
      niet kan verenigen, zijn opmerkingen kenbaar aan*de directie.
      Verzuimt de aannemer mede te ondertekenen of zijn opmerkingen binnen
      de gestelde termijn kenbaar te maken, dan wordt hij geacht akkoord te
      gaan met de in het dagboek voorkomende vermeldingen. De aannemer kan
      op elk ogenblik kennis nemen van het dagboek ; hij mag dit document
      niet meenemen, doch heeft het recht een afschrift te maken of te
      ontvangen van de inschrijvingen die hij te zijner informatie meent
      nodig te hebben.
39.5. De aannemer verschaft de directie op haar verzoek de voor het correct
      bijhouden van het dagboek dienstige gegevens.
 ---pagebreak---                               - 82 -
                                 ARTIKEL 40
                  Kwaliteit van de werken en de materialen
40.1. De werken, bestanddelen en materialen moeten overeenstemmen met de in
      de overeenkomst opgenomen specificaties, tekeningen, staten,
      modellen, monsters, mallen en overige vereisten, die gedurende de
      gehele uitvoeringstermijn voor identificatie ter beschikking van de
      opdrachtgever of de directie worden gehouden.
40.2. Voor iedere voorafgaande technische keuring die in de bijzondere
      voorwaarden wordt voorgeschreven, dient de aannemer een verzoek tot
      de directie te richten. Dit verzoek behelst het referentïenummer van
      de overeenkomst, en indien van toepassing het nummer van de partij en
      de plaats waar deze keuring dient te geschieden. De in het verzoek
      omschreven onderdelen en materialen moeten voorafgaand aan hun
      integratie in de werken door de directie in overeenstemming met de
      vereisten voor technische aanvaarding worden verklaard.
40.3. Ook na een dergelijke technische goedkeuring van materialen of
      produkten die bestemd zijn om in de werken te worden geïntegreerd of
      bij de vervaardiging van bestanddelen te worden verwerkt, kunnen deze
      materialen en produkten alsnog worden afgekeurd en dienen zij
      onmiddellijk door de aannemer te worden vervangen wanneer bij een
      nieuw onderzoek gebreken of onvolkomenheden worden geconstateerd. De
      aannemer kan in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde
      materialen of produkten te herstellen en in goede staat te brengen,
      maar deze materialen en produkten zullen alleen voor integratie in de
      werken worden goedgekeurd als ze tot tevredenheid van de directie
      zijn hersteld en in goede staat zijn gebracht.
                                 ARTIKEL 41
                         Inspectie en proefnemingen
41.1. De aannemer draagt er zorg voor dat de bestanddelen en materialen
      voldoende tijdig op de bouwplaats worden afgeleverd om de directie
      gelegenheid te geven voor de keuring van de bestanddelen en
      materialen. De aannemer wordt geacht zich volkomen rekenschap te
      hebben gegeven van de moeilijkheden die zich daarbij kunnen voordoen,
      en derhalve wordt hem niet toegestaan zich te beroepen op enige
      oorzaak voor vertraging in het nakomen van zijn verplichtingen.
41.2. De directie heeft het recht om, hetzij zelf hetzij middels haar
      gemachtigde, de bestanddelen, de materialen en de werkuitvoering te
      inspecteren, aan onderzoeken, metingen en proefnemingen te onder-
      werpen, en om de gang van zaken te controleren bij de voorbereiding,
      de vervaardiging of de produktie van alles wat wordt voorbereid,
      vervaardigd of geproduceerd om krachtens de overeenkomst te worden
      geleverd, ten einde vast te stellen of de bestanddelen, materialen en
      uitvoering aan de eisen inzake kwaliteit en hoeveelheid voldoen. Dit
      gebeurt op de plaats van voorbereiding, vervaardiging of produktie,
      dan wel op de bouwplaats of op andere plaatsen die in de overeenkomst
      worden genoemd.
 ---pagebreak---                              - 83 -
41.3. De aannemer dient met het oog op deze proefnemingen en inspecties :
      a) de directie tijdelijk en gratis de bijstand te verlenen, alsmede
          de monsters en proefstukken, de machines, het materieel, de
          werktuigen, de materialen en het personeel ter beschikking te
          stellen die normaal gesproken voor inspecties en proefnemingen
          nodig zijn ;
      b) tijdstip en plaats van de proefnemingen overeen te komen met de
          directie ;
      c) te allen redelijke tijde aan de directie toegang te verschaffen
          tot de plaats van de proefnemingen.
41.4. Als de directie op de afgesproken dag voor de proefnemingen niet
      aanwezig is, kan de aannemer, tenzij de directie hem een andere
       instructie verstrekt, overgaan tot de uitvoering van de proefnemingen
      die worden geacht in aanwezigheid van de directie te zijn verricht.
      De aannemer doet terstond naar behoren gewaarmerkte afschriften van
     . de resulaten toekomen aan de directie, die, als zij de proefneming
      niet heeft bijgewoond, door de proefnemingsresultaten is gebonden.
41.5. Wanneer bestanddelen en materialen de in artikel 41 bedoelde
      proefnemingen met goed gevolg hebben doorstaan, stelt de directie de
      aannemer daarvan in kennis of ondertekent zij het desbetreffende
      attest van de aannemer.
41.6. Als de directie en de aannemer het niet eens zijn over de resultaten
      der proefnemingen, geven zij elkaar binnen 15 dagen nadat het
      meningsverschil is gerezen, een verklaring van hun standpunt. Zowel
      de directie als de aannemer kunnen verlangen dat de proefnemingen
      onder dezelfde omstandigheden en op dezelfde voorwaarden worden
      herhaald of dat ze, indien een van de beide partijen zulks wenst,
      opnieuw worden uitgevoerd door een in gezamenlijk overleg uitgekozen
      deskundige. Alle verslagen over de proefnemingen worden ingediend bij
      de directie, die de resultaten onverwijld aan de aannemer doet
      toekomen. De resultaten van de herkeuring zijn beslissend. De kosten
      voor herkeuring komen ten laste van de partij wier ongelijk is
      gebleken uit het resultaat van de herkeuring.
41.7. Bij haar taakuitoefening is de directie en zijn alle door haar
      gemachtigde personen gehouden informatie die bij de inspecties en
      proefnemingen ter zake van de produktïemethoden en de werkwijze van
      de onderneming is verkregen, uitsluitend ter kennis te brengen van
      degenen die bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.
                                  ARTIKEL 42
                                   Afkeuring
42.1. Bestanddelen en materialen die niet de gespecifieerde kwaliteit
      bezitten, worden afgekeurd. Zij kunnen worden voorzien van een
      speciaal merk ; dit mag niet van dien aard zijn dat de kwaliteit of de
      handelswaarde van de afgekeurde bestanddelen en materialen erdoor
      wordt aangetast. De afgekeurde bestanddelen en materialen dienen
 ---pagebreak---                               - 84 -
      binnen de door de directie te preciseren termijn door de aannemer van
      de bouwplaats te worden verwijderd ; blijft de aannemer daarbij in
      gebreke, dan worden zij rechtens op kosten en voor risico van de
      aannemer door de directie verwijderd. Ieder werk waarin afgekeurde
      bestanddelen of materialen zijn verwerkt, wordt afgekeurd.
42.2. De directie kan tijdens de uitvoering van het werk en voordat het in
      bezit wordt genomen, opdracht geven of besluiten dat
      a) de bestanddelen of materialen die haars inziens niet in overeen-
         stemming zijn met de overeenkomst, binnen de in de opdracht
         genoemde termijnen van de bouwplaats worden verwijderd ;
      b) deze bestanddelen of materialen door geschikte bestanddelen of
         materialen worden vervangen ;
      c) werk dat haars inziens ten aanzien van bestanddelen, materialen,
         uitvoering of ontwerp waarvoor de aannemer verantwoordelijk is.
         niet strookt met de overeenkomst, wordt afgebroken en op de juiste
         wijze opnieuw wordt uitgevoerd, dan wel op bevredigende wijze
         hersteld, ongeacht of het eerder is gekeurd of dat er een termijn-
         betaling voor is verricht.
42.3. De directie stelt de aannemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
      is, schriftelijk in kennis van dit besluit, waarbij nauwkeurig opgave
      wordt gedaan van de geconstateerde gebreken.
42.4. De aannemer herstelt op eigen kosten met bekwame spoed de aldus
      gespecificeerde gebreken. Indien de aannemer geen gehoor geeft aan de
      opdracht, is de opdrachtgever gerechtigd andere personen in dienst te
      nemen om de werkzaamheden uit te voeren ; alle onkosten die hieruit
      voortvloeien of die hiervoor worden gemaakt, mogen door de opdracht-
      gever in mindering worden gebracht op bedragen die aan de aannemer
      verschuldigd zijn of zullen worden.
42.5. De bepalingen van artikel 42 doen geen afbreuk aan het recht van de
      opdrachtgever om op grond van de artikelen 36 en 63 vorderingen in te
      dienen.
                                  ARTIKEL 43
                   Eigendom van bouwstoffen en materialen
43.1. Alle door de aannemer verstrekte materieel, hulpwerken, bouwstoffen en
      materialen worden, wanneer zij eenmaal op de bouwplaats zijn binnen-
      gebracht, geacht uitsluitend bestemd te zijn voor de uitvoering van
      het werk en mogen zonder schriftelijke toestemming van de directie
      niet geheel of gedeeltelijk door de aannemer worden verwijderd,
      behalve om ze van het ene gedeelte van de bouwplaats naar het andere
      te brengen. Genoemde toestemming is evenwel niet vereist voor
      voertuigen die leidinggevend en uitvoerend personeel, materieel,
      hulpwerken, bestanddelen of materialen van of naar de bouwplaats
      vervoeren.
 ---pagebreak---                             - 85
43.2. In de bijzondere voorwaarden kan worden bepaald dat alle materieel,
      hulpwerken, bouwstoffen en materialen op de bouwplaats die eigendom
      zijn van de aannemer of van een firma waarin de aannemer een
      meerderheidsbelang heeft, voor de duur van de uitvoering van de
      werken :
      a) in eigendom aan de opdrachtgever worden overgedragen ; of
      b) aan een retentierecht ten gunste van de opdrachtgever worden
         onderworpen ; of
      c) aan eender welke andere regeling betreffende voorrang of zekerheid
         worden onderworpen.
43.3. Wanneer de overeenkomst overeenkomstig artikel 63 ingevolge contract-
      breuk van de aannemer wordt beëindigd, heeft de opdrachtgever het
      recht materieel, hulpwerken, bestanddelen en materialen op de bouw-
      plaats te gebruiken ten einde de werken te voltooien.
43.4. Ieder contract van de aannemer voor de huur van op de bouwplaats
      binnengebracht materieel, hulpwerken, bestanddelen of materialen,
      bevat een bepaling krachtens welke de eigenaar daarvan, ingevolge een
      schriftelijk verzoek van de opdrachtgever binnen 7 dagen na de datum
      waarop de beëindiging overeenkomstig artikel 64 ingaat en ingevolge de
      verbintenis van de opdrachtgever om vanaf die datum alle daarvoor
      verschuldigde huur te betalen, zich ertoe verbindt het betrokken
      materieel en de betrokken bestanddelen, hulpwerken of materialen aan
      de opdrachtgever te verhuren op dezelfde voorwaarden als waarop zij
      aan de aannemer waren verhuurd, met dien verstande dat de
      opdrachtgever gerechtigd is iedere andere door hem in dienst genomen
      aannemer het gebruik ervan toe te staan met het oog op de voltooiing
      van het werk overeenkomstig artikel 64.3.
43.5. In geval van beëindiging van de overeenkomst vóór de voltooiing van
      het werk, dient de aannemer alle bouwstoffen, hulpwerken, materieel of
      materialen die krachtens artikel 43.2. eigendom van de opdrachtgever
      zijn geworden dan wel aan een retentierecht zijn onderworpen, aan de
      opdrachtgever af te staan. Blijft de aannemer in gebreke, dan kan de
      opdrachtgever de door hem noodzakelijk geachte maatregelen nemen om in
      het bezit te komen van de bouwstoffen, hulpwerken, materieel, bestand-
      delen en materialen en de daarmee verband houdende kosten op de
      aannemer verhalen.
                                  BETALING
                                 ARTIKEL 44
                                  Algemeen
44.1. Betalingen worden in de nationale valuta verricht, tenzij in de
      overeenkomst anders is bepaald.
 ---pagebreak---                               - 86 -
44.2. De administratieve of technische bepalingen voor de betaling van
      voorschotten, termijnbetalingen en/of eindafrekeningen overeenkomstig
      de artikelen 45 tot en met 56, worden vastgesteld in de bijzondere
      voorwaarden.
                                 ARTIKEL 45
               Overeenkomsten op basis van voorlopige prijzen
45.1. In uitzonderlijke gevallen, wanneer een overeenkomst op basis van
      voorlopige prijzen wordt gegund, worden de uit hoofde van de
      overeenkomst te betalen bedragen als volgt berekend :
      a) zoals voor overeenkomsten op basis van kostprijs-plus in
         artikel 49.1., onder c) ; of
      b) eerst op basis van voorlopige prijzen en, wanneei de uitvoerings-
         voorwaarden van de overeenkomst bekend zijn, zoals voor overeen-
         komsten tegen een vast totaalbedrag of tegen eenheidsprijs volgens
         artikel 49.1., respectievelijk onder a) en onder b), of zoals voor
         een gemengde overeenkomst.
45.2. De aannemer dient de opdrachtgever of de directie alle inlichtingen te
      verschaffen die deze redelijkerwijs ten aanzien van met de overeen-
      komst verband houdende zaken in verband met de berekening kunnen
      verlangen. Wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt over de
      bepaling van de waarde van de werken, worden de te betalen bedragen,
      bepaald door de directie.
                                 ARTIKEL 46
                                Voorschotten
46.1. Indien de bijzondere voorwaarden hierin voorzien, worden aan de
      aannemer op zijn verzoek voor verrichtingen in verband met de
      uitvoering van de werken in de volgende gevallen voorschotten
      toegekend :
      a) een vast bedrag ter dekking van uitgaven welke uit het op gang
         brengen van de uitvoering der overeenkomst voortvloeien ;
      b) indien hij aantoont dat hij een koopcontract heeft gesloten of een
         bestelling geplaatst voor de levering van materialen, bouwstoffen.
         materieel, machines en werktuigen enz. die nodig zijn voor de
         uitvoering van de overeenkomst, alsmede andere belangrijke uitgaven
         vooraf heeft gedaan, zoals voor de verwerving van octrooien of de
         kosten van studies.
46.2. In de bijzondere voorwaarden wordt het bedrag van de voorschotten
      vastgesteld ; het vaste voorschot overeenkomstig artikel 46.1.,
      onder a), mag niet meer bedragen dan 10 % van de oorspronkelijke
      aannemingssom, en elk ander voorschot overeenkomstig artikel 46.1..
      onder b). niet meer dan 20 % daarvan.
 ---pagebreak---                            - 87 -
46.3. Voorschotten worden pas verstrekt nadat :
      a) de overeenkomst is gesloten ;
      b) de aannemer de uitvoeringsgarantie overeenkomstig artikel 15 aan de
         opdrachtgever heeft verstrekt ;
      c) de aannemer aan de opdrachtgever voor het volledige bedrag van het
         voorschot een afzonderlijke afroepgarant ie van de in artikel 15.3.
         genoemde instellingen heeft gegeven, die van kracht blijft totdat
         de aannemer het volledige voorschot heeft afgelost via de in de
         overeenkomst genoemde termijnbetalingen.
46.4. De aannemer gebruikt het voorschot alleen voor verrichtingen in
      verband met de uitvoering van de werken. Indien de aannemer misbruik
      maakt van een gedeelte van het voorschot, dient hij het voorschot
      onmiddellijk terug te betalen en worden er verder geen voorschotten
      meer aan hem betaald.
46.5. Indien de voorschotgarantie niet meer geldig is en de aannemer
      verzuimt deze weer te doen gelden, kan de opdrachtgever hetzij een
      bedrag ter grootte van het voorschot inhouden op latere betalingen die
      krachtens de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd zijn, hetzij
      artikel 15.6. toepassen.
46.6. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak •
      daarvan, kunnen de garanties tot zekerstelling van de voorschotten
      onmiddellijk worden ingeroepen met het oog op terugbetaling van het
      nog door de aannemer verschuldigde saldo van de voorschotten, zonder
      dat de borg de betaling ervan op welke gronden dan ook kan uitstellen
      of betwisten.
46.7. De in artikel 46 bedoelde voorschotgarantie wordt vrijgegeven naarmate
      de voorschotten worden teruggestort.
46.8. De nadere voorwaarden en procedures voor de toekenning en
      terugbetaling van voorschotten worden omschreven in de bijzondere
      voorwaarden.
                                  ARTIKEL 47
                                  Inhoudingen
47.1. Het bedrag dat op de termijnbetalingen wordt ingehouden als zekerheid
      voor de verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn,
      alsmede de nauwkeurige voorschriften waaraan deze zekerheid moet
      voldoen, worden in de bijzondere voorwaarden vastgesteld ; dit bedrag
      mag echter in geen geval hoger zijn dat 10 % van de aannemingssom.
47.2. Uiterlijk tot de aanvang van de werken en met instemming van de
      opdrachtgever kan de aannemer de inhoudingen desgewenst vervangen door
      een inhoudingsgarantie die wordt verstrekt overeenkomstig
      artikel 15.3.
 ---pagebreak---                                - 88 -
47.3. De inhoudingen of de inhoudingsgarantie worden vrijgegeven binnen
      90 dagen na de datum van eindoplevering van de werken.
                                  ARTIKEL 48
                               Prijsherziening
48.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden en
      behoudens artikel 48.4. is de overeenkomst een overeenkomst met vaste
      prijzen die niet voor herziening vatbaar zijn.
48.2. Bij overeenkomsten met voor herziening vatbare prijzen wordt bij de
      prijsherziening rekening gehouden met schommelingen in de prijzen voor
      belangrijke lokale of externe posten die als grondslag dienden voor de
      berekening van de inschrijvingssom, zoals arbeidslonen, diensten,
      materialen en leveringen, alsmede met de uit wettelijke bepalingen of
      regelingen voortvloeiende lasten. De nadere voorschriften voor de
      herziening worden in de bijzondere voorwaarden vastgelegd.
48.3. De in de inschrijving van de aannemer vermelde prijzen worden geacht
      a) te zijn opgemaakt op grond van de omstandigheden die golden
         30 dagen voor de uiterste datum voor indiening van de
         inschrijvingen of, in geval van onderhandse overeenkomsten, op de
         datum van de overeenkomst ;
      b) rekening te houden met de wetten en relevante belastingvoor-
         schriften die van toepassing waren op de overeenkomstig
         artikel 48.3., onder a), bepaalde referentiedatum.
48.4. Wanneer na de in artikel 48.3. beoogde datum een wet, verordening.
      decreet of andere wettelijke regeling van een staat of deelstaat, dan
      wel een regeling of beschikking van een plaatselijke of andere
      overheidsinstantie wordt gewijzigd of in werking treedt, met als
      gevolg dat er een wijziging optreedt in de contractuele relatie tussen
      de partijen bij de overeenkomst, plegen de opdrachtgever en de
      aannemer overleg over de wijze waarop verder krachtens de overeenkomst
      te werk moet worden gegaan ; ingevolge dat overleg kunnen zij
      besluiten :
      a) dat de overeenkomst wordt gewijzigd ; of
      b) dat de ene partij aan de andere een vergoeding voor het ontstane
         nadeel betaalt ; of
      c) dat de overeenkomst in onderlinge overeenstemming wordt beëindigd.
48.5. In geval van vertraging bij de uitvoering van het werk waarvoor de
      aannemer verantwoordelijk is, of aan het eind van de uitvoerings-
      termijn, die in voorkomend geval conform de overeenkomst is gewijzigd,
      worden de prijzen in de 30 dagen voor de voorlopige oplevering niet
      meer herzien, behoudens toepassing van een nieuwe prijsindexering,
      indien zulks in het voordeel van de opdrachtgever is.
 ---pagebreak---                             - 89 -
                                 ARTIKEL 49
                                   Neting
49.1. Bij de bepaling van de waarde van overeenkomsten voor werken zijn de
      volgende methoden van toepassing :
      a) Voor overeenkomsten tegen een vast totaalbedrag wordt het
         krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag bepaald op grond
         van de specificatie van de totale aannemingssom, dan wel op grond
         van een specificatie, uitgedrukt in percentages van de aannemings-
         som die overeenkomen met de voltooide fases van de werken. Wanneer
         voor posten hoeveelheden worden vermeld, zijn dit vaste hoeveel-
         heden waarvoor de aannemer een totaalbedrag heeft ingediend, en
         die worden betaald ongeacht de hoeveelheden werk die werkelijk
         zijn uitgevoerd.
      b) Voor overeenkomsten tegen eenheidsprijs :
           i) het krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag wordt
              berekend door de eenheidstarieven toe te passen op de
              hoeveelheden werk die in overeenstemming met de overeenkomst
              werkelijk voor de respectieve posten zijn uitgevoerd ;
          ii) de in het becijferd bestek vermelde hoeveelheden zijn de voor
              de werken geraamde hoeveelheden die echter niet worden
              beschouwd als de werkelijke en correcte hoeveelheden werk die
              de aannemer moet uitvoeren om aan zijn verplichtingen uit
              hoofde van de overeenkomst te voldoen ;
         iii) de directie bepaalt door meting de feitelijke hoeveelheden
              van de door de aannemer uitgevoerde werken, welke overeen-
              komstig artikel 50 worden betaald. Tenzij in de bijzondere
              voorwaarden anders is bepaald, worden er geen hoeveelheden
              aan de posten in het becijferd bestek toegevoegd behoudens
              ten gevolge van een wijziging overeenkomstig artikel 37 of
              van een andere bepaling in de overeenkomst die de aannemer
              het recht op bijbetaling geeft ;
          iv) indien de directie van oordeel is dat bepaalde onderdelen van
              de werken moeten worden gemeten, stelt zij de aannemer hier-
              van tijdig in kennis zodat hij de meting bij kan wonen of een
              gemachtigde kan sturen die hem vertegenwoordigt. De aannemer
              of zijn gemachtigde staat de directie bij de meting bij en
              verstrekt alle door de directie verlangde gegevens. Indien de
              aannemer de meting niet bijwoont of nalaat een gemachtigde te
              sturen, is de door de directie verrichte of goedgekeurde
              meting verbindend voor de aannnemer ;
           v) het werk wordt netto gemeten, ongeacht algemene of plaatse-
              lijke gebruiken, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 ---pagebreak---                               - 90 -
      c) Voor overeenkomsten op basis van kostprijs-plus wordt het
         krachtens de overeenkomst verschuldigde bedrag bepaald op grond
         van de werkelijke kosten met een overeengekomen bijbetaling voor
         algemene kosten en winst. In de bijzondere voorwaarden wordt
         bepaald welke gegevens de aannemer in verband met artikel 49.1.,
         onder c), aan de directie dient te verstrekken en op welke wijze.
49.2. Indien een post in de overeenkomst is aangeduid als "stelpost", wordt dtr
      voorziening daarvoor niet in aanmerking genomen bij de berekening van de
      percentages als bedoeld in artikel 37.
                                      ARTIKEL 50
                                  Termijnbetalingen
50.1. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden dient de aannemer,
      aan het eind van iedere in artikel 50.7. bedoelde periode en in een door
      de directie goedgekeurde vorm, bij de directie een verzoek tot termijn-
      betaling in. Naargelang van het geval bevat dit verzoek de volgende
      gegevens :
      a) de volgens de overeenkomst geraamde waarde van de duurzame werken die
         aan het eind van de betrokken periode zijn uitgevoerd ;
      b) een bedrag dat een eventuele prijsherziening krachtens artikel 48
         weergeeft ;
      c) een bedrag dat moet worden ingehouden overeenkomstig artikel 47 ;
      d) debiteringen/crediteringen met betrekking tot de betrokken periode
         ten aanzien van op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen en materialen
         die bestemd zijn voor, maar nog niet geïntegreerd zijn in de duurzame
         werken, ter hoogte van het bedrag en onder de voorwaarden neergelegd
         in artikel 50.2. ;
      e) een bedrag dat overeenkomstig artikel 46 bij wijze van aflossing van
         het voorschot moet worden afgetrokken ;
      f) alle andere bedragen waarop de aannemer krachtens de overeenkomst
         recht kan doen gelden.
50.2. De aannemer heeft recht op de bedragen die de directie passend acht met
      betrekking tot bouwstoffen en materialen die bestemd zijn voor, maar nog
      niet in de duurzame werken zijn geïntegreerd, mits :
      a) de bouwstoffen en materialen beantwoorden aan de specificaties voor
          de duurzame werken en zodanig in partijen zijn gesorteerd dat zij
          door de directie kunnen worden herkend ;
      b) de bouwstoffen en materialen op de bouwplaats zijn aangevoerd, en ten
          genoegen van de directie naar behoren zijn opgeslagen en beveiligd
          tegen verlies, beschadiging of kwaliteitsvermindering ;
 ---pagebreak---                             - 91 -
      c) het overzicht van de aannemer inzake de behoeften, de bestellingen,
         de ontvangst en het gebruik van de bouwstoffen en materialen
         krachtens de overeenkomst wordt bijgehouden in een door de directie
         goedgekeurde vorm, en door de directie kan worden geverifieerd ;
      d) de aannemer, te zamen met zijn declaratie, een raming van de waarde
         van de op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen en materialen indient,
         alsmede alle bescheiden die de directie nodig kan hebben voor de
         waardebepaling van de bouwstoffen en de materialen en waaruit blijkt
         dat de aannemer daarvan eigenaar is en ervoor heeft betaald ; en mits
      e) indien zulks in de bijzondere voorwaarden is bepaald, de eigendom van
         die bouwstoffen en materialen wordt geacht aan de opdrachtgever te
         zijn overgedragen.
50.3. Wanneer de directie ingevolge artikel 50 door haar gefiatteerde termijn-
      betalingen met betrekking tot bouwstoffen en materialen goedkeurt, doet
      dat geen afbreuk aan het recht dat de directie krachtens de overeenkomst
      heeft om bouwstoffen en materialen die niet aan de overeenkomst voldoen,
      af te keuren.
50.4. De aannemer is aansprakelijk voor verlies, beschadiging en de kosten van
      opslag en verplaatsing van bedoelde bouwstoffen en materialen op de
      bouwplaats en dient de nodige aanvullende verzekeringen af te sluiten
      ter dekking van risico's in verband met verlies of beschadiging.
      ongeacht de oorzaak.
50.5. Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek om termijnbetaling wordt
      dit goedgekeurd of zodanig gewijzigd dat het volgens de directie het
      bedrag weergeeft waarop de aannemer krachtens de overeenkomst recht
      heeft. Bij verschil van mening over de waarde van een post is het
      oordeel van de directie doorslaggevend. Na vaststelling van het aan de
      aannemer verschuldigde bedrag verstrekt de directie de opdrachtgever en
      de aannemer een termijnbetalingscertificaat voor het aan de aannemer
      verschuldigde bedrag en deelt zij de aannemer mede voor welke
      werkzaamheden betaling plaatsvindt.
50.6. De directie mag via een termijnbetalingscertificaat correcties of
      wijzigingen aanbrengen in alle eerder door haar afgegeven certificaten
      en is gemachtigd de waardebepaling van een termijnbetalingscertificaat
      te wijzigen of de afgifte van een certificaat te weigeren indien de
      werken of onderdelen daarvan niet tot haar genoegen zijn uitgevoerd.
50.7. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden vindt
      er één termijnbetaling per maand plaats.
 ---pagebreak---                               - 92 -
                                   ARTIKEL 51
                                 Eindafrekening
51.1. Uiterlijk 90 dagen na afgifte van het in artikel 62 genoemde e m d -
      opleveringscertificaat dient de aannemer bij de directie een ontwerp-
      eindaf rekening in, samen met bewijsstukken waarin op gedetailleerde
      wijze de waarde van de krachtens de overeenkomst uitgevoerde werken,
      alsmede alle andere bedragen waarop de aannemer in het kader van de
      overeenkomst recht meent te hebben, zijn aangegeven, ten einde de
      directie in staat te stellen de eindafrekening op te maken. Overeen-
      komstig artikel 51.6. kan evenwel in de bijzondere voorwaarden worden
      bepaald dat de ontwerp-eindafrekening en de daarmee samenhangende
      procedures vóór de afgifte van het certificaat van voorlopige oplevering
      afgehandeld moeten worden.
51.2. Binnen 90 dagen na ontvangst van de ontwerp-eindafrekening en van alle
      gegevens die redelijkerwijs voor de controle ervan nodig zijn, stelt de
      directie de eindafrekening op met de volgende bedragen :
      a) het bedrag dat volgens haar krachtens de overeenkomst uiteindelijk
         verschuldigd is ; en
      b) na vaststelling van de reeds verrichte betalingen en van alle
         bedragen waarop de opdrachtgever krachtens de overeenkomst recht
         heeft, het eventuele saldo dat de opdrachtgever aan de aannemer
         verschuldigd is, of dat de aannemer aan de opdrachtgever verschuldigd
         is, naar gelang van het geval.
51.3. De directie verstrekt de opdrachtgever of diens naar behoren gemachtigde
      vertegenwoordiger en de aannemer de eindafrekening met het definitieve
      bedrag waarop de aannemer krachtens de overeenkomst recht heeft. De
      opdrachtgever of diens naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger en de
      aannemer ondertekenen de eindafrekening waardoor zij de gehele en
      definitieve waarde erkennen van het werk dat krachtens de overeenkomst
      is uitgevoerd en zij sturen de directie onmiddellijk een ondertekend
      exemplaar. De eindafrekening bevat evenwel geen betwiste bedragen die
      het voorwerp zijn van onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of
      beslechting.
51.4. De door de aannemer ondertekende eindafrekening vormt een schriftelijke
      kwijting aan de opdrachtgever, ter bevestiging dat het in de eind-
      afrekening vermelde bedrag de gehele en definitieve vereffening is van
      alle bedragen die aan de aannemer uit hoofde van de overeenkomst
      verschuldigd zijn, behalve die bedragen die het voorwerp zijn van een
      minnelijke schikking, arbitrage of beslechting. Deze kwijting is echter
      pas effectief na betaling van bedragen die verschuldigd zijn op grond
      van de eindafrekening en nadat de in artikel 15 vermelde uitvoerings-
      garantie aan de aannemer is gerestitueerd.
 ---pagebreak---                             - 93 -
51.5. De opdrachtgever kan door de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld
      voor welke kwesties dan ook die voortvloeien uit of verband houden met
      de overeenkomst of de uitvoering van de werken, tenzij de aannemer
      dienaangaande aanspraken in zijn ontwerp-eindafrekening heeft gemaakt.
51.6. Gelet op de gebruiken in de Staat van de opdrachtgever kan in de
      bijzondere voorwaarden worden afgeweken van artikel 51.
                                   ARTIKEL 52
                  Rechtstreekse betalingen aan onderaannemers
52.1. Wanneer een naar behoren overeenkomstig artikel 7 aanvaarde onder-
      aannemer bij de directie een vordering indient waarin hij stelt dat de
      aannemer niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens
      hem, maant de directie de aannemer aan om deze onderaannemer te betalen
      of hem schriftelijk de redenen op te geven waarom geen betaling dient
      plaats te vinden. Blijft betaling of een schriftelijke opgave van
      redenen binnen de in de aanmaning gestelde termijn achterwege, dan kan
      de directie, na zich ervan te hebben overtuigd dat het werk is
      uitgevoerd, de schuldvordering van de onderaannemer fiatteren en betaalt
      de opdrachtgever deze schuldvordering uit de nog aan de aannemer
      verschuldigde bedragen. De aannemer blijft geheel verantwoordelijk voor
      het rechtstreeks betaalde werk.
52.2. Toont de aannemer aan dat hij voldoende redenen heeft om de schuld-
      vordering van de onderaannemer geheel of gedeeltelijk te weigeren, dan
      betaalt de opdrachtgever de onderaannemer slechts de bedragen waarover
      geen betwisting bestaat. De door de onderaannemer gevorderde bedragen
      waarvoor de aannemer voldoende weigeringsgronden heeft aangevoerd,
      worden pas door de opdrachtgever betaald na een minnelijke schikking
      tussen de partijen, na de uitspraak van een arbitrage-instantie of na
      een naar behoren aan de directie betekende gerechtelijke beslissing.
52.3. De rechtstreekse betalingen aan onderaannemers mogen de tegen de prijzen
      van de overeenkomst berekende waarde van de door hen verrichte werkzaam-
      heden waarvoor zij betaling verlangen, niet overschrijden ; deze waarde
      wordt berekend of beoordeeld op grond van het becijferde bestek, de
      staat van eenheidsprijzen, of de specificatie van het totaalbedrag.
                     >
52.4. De rechtstreekse betalingen aan onderaannemers geschieden geheel in de
      nationale valuta van het land waarin de overeenkomst wordt uitgevoerd,
      of deels in deze nationale valuta en deels in vreemde valuta, conform de
      overeenkomst.
 ---pagebreak---                               - 94 -
52.5. De in vreemde valuta verrichte rechtstreekse betalingen aan de onder-
      aannemers worden berekend overeenkomstig artikel 56. Deze betalingen
      kunnen geen verhoging tot gevolg hebben van de totale som die conform de
      overeenkomst in vreemde valuta betaalbaar is.
52.6. Artikel 52 is van toepassing onverminderd de krachtens artikel 54
      geldende rechtsvoorschriften betreffende het recht op betaling van
      schuldeisers op grond van cessie of verpanding.
                                   ARTIKEL 53
                           Achterstallige betalingen
53.1. De bedragen die verschuldigd zijn op grond van de door de directie
      afgegeven termijnbetalingscertificaten en eindafrekening, worden door de
      opdrachtgever aan de aannemer uitbetaald binnen 90 dagen nadat dit
      certificaat of deze afrekening bij de opdrachtgever is ingekomen. Bij
      overschrijding van de betalingstermijn heeft de aannemer recht op rente.
      berekend naar het aantal dagen vertraging en tegen het in de bijzondere
      voorwaarden vastgestelde percentage, over een eveneens in de bijzondere
      voorwaarden vermelde maximumperiode. De aannemer heeft, onverminderd
      alle andere rechten en verhaalmiddelen krachtens de overeenkomst, recht
      op betaling van die rente. Voor wat de eindafrekening betreft wordt de
      rente voor de achterstallige betaling op dagbasis berekend tegen het in
      de bijzondere voorwaarden vastgestelde percentage.
53.2. Is meer dan 120 dagen na het verstrijken van de in artikel 53.1. vast-
      gestelde termijn geen betaling geschied, dan ontstaat voor de aannemer
      het recht om de overeenkomst niet uit te voeren of te beëindigen.
                                   ARTIKEL 54
                              Betaling aan derden
54.1. Opdrachten tot betaling aan derden kunnen slechts worden uitgevoerd na
      een cessie overeenkomstig artikel 6. De cessie wordt ter kennis van de
      opdrachtgever gebracht.
54.2. Kennisgeving van cessionarissen geschiedt uitsluitend door de aannemer.
54.3. Onverminderd de in artikel 53 genoemde termijn beschikt de opdracht-
      gever, in geval van rechtsgeldige derdenbeslag op het eigendom van de
      aannemer, dat betrekking heeft op aan hem verschuldigde betalingen uit
      hoofde van de overeenkomst, over 30 dagen om de betalingen aan de
      aannemer te hervatten ; deze termijn gaat in op de dag waarop hij
      kennisgeving ontvangt van de definitieve opheffing van het beletsel tot
      betaling.
 ---pagebreak---                            - 95 -
                                   ARTIKEL 55
                            Aanspraak op bijbetaling
55.1. Indien de aannemer van oordeel is dat er conform de overeenkomst
      omstandigheden zijn op grond waarvan hij aanspraak kan maken op bijbe-
      talingen, moet hij :
      a) indien hij het voornemen heeft aanspraak  op bijbetalingen te maken,
         de directie daarvan in kennis stellen of  deze aanspraken maken binnen
         30 dagen nadat hij kennis heeft gekregen  van genoemde omstandigheden,
         en dient hij zijn aanspraak te motiveren  ; en
      b) zodra redelijkerwijs mogelijk is na het tijdstip van die kennis-
         geving, doch uiterlijk 60 dagen nadien, tenzij anderszins door de
         directie aanvaard, een volledige en gedetailleerde motivering van
         zijn aanspraak aan de directie voorleggen. Deze gegevens mogen echter
         in geen geval worden ingediend na de datum van indiening van de
         ontwerp-eindafrekening. De aannemer verstrekt de directie nadien
         onverwijld alle verdere informatie die deze redelijkerwijs kan
         verlangen om de gegrondheid van de aanspraak na te gaan.
55.2. Wanneer de directie de verlangde volledige en gedetailleerde motivering
      van de aanspraak van de aannemer heeft ontvangen, gaat zij, onverlet
      artikel 21.4., na gepast overleg met de opdrachtgever en, in voorkomend
      geval, met de aannemer na of deze laatste recht heeft op bijbetaling en
      stelt zij de partijen hiervan in kennis.
55.3. De directie kan de aanspraak op bijbetaling afwijzen, als deze niet
      voldoet aan de vereisten van artikel 55.
                                   ARTIKEL 56
                         Betalingen in vreemde valuta
Indien de aannemer krachtens de overeenkomst recht heeft op betalingen in
vreemde valuta, zijn de omrekeningskoersen voor de betalingen die welke door
de centrale bank van de Staat van de opdrachtgever zijn vastgesteld 30 dagen
voor de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen voor de
opdracht. Die omrekeningskoersen zijn vast.
 ---pagebreak---                              - 96 -
                            OPLEVERING EN ONDERHOUD
                                   ARTIKEL 57
                              Algemene bepalingen
57.1. De opneming van het werk door de directie met het oog op de voorlopige
      oplevering of de emdoplevering geschiedt in aanwezigheid van de
      aannemer. Diens afwezigheid vormt geen beletsel voor de opneming, mits
      hij ten minste 30 dagen vóór de opnemingsdatum naar behoren is
      opgeroepen.
57.2. Indien buitengewone omstandigheden de vaststelling van de toestand van
      het werk of het op andere wijze overgaan tot aanvaarding daarvan
      gedurende de voor de voorlopige of de eindoplevering vastgestelde
      termijn beletten, dan wordt dit na overleg, indien mogelijk, met de
      aannemer bij proces-verbaal door de directie vastgesteld. Binnen
      30 dagen na de dag waarop het beletsel is weggevallen vindt de opneming
      plaats en wordt door de directie een proces-verbaal van goedkeuring of
      afwijzing opgemaakt: De aannemer mag zich niet op bedoelde omstandig-
      heden beroepen om zich te onttrekken aan de verplichting het werk in een
      geschikte staat van oplevering aan te bieden.
                                  ARTIKEL 58
                      Keuring bij voltooiing van het werk
58.1. De werken worden slechts als opgeleverd beschouwd na op kosten van de
      aannemer op de voorgeschreven wijze te zijn opgenomen en beproefd. De
      aannemer stelt de directie in kennis van de datum waarop deze opneming
      en proefnemingen kunnen beginnen.
58.2. De werken die niet voldoen aan de voorwaarden en bepalingen van de
      overeenkomst of, bij gebreke van voorwaarden en bepalingen, niet zijn
      uitgevoerd volgens de gebruiken van goed vakmanschap van de Staat waar
      de werken zijn gelegen, worden desgewenst door de aannemer gesloopt en
      opnieuw uitgevoerd of ten genoegen van de directie hersteld ; doet de
      aannemer dit niet, dan geschiedt zulks rechtens na voorafgaande kennis-
      geving in opdracht van de directie op kosten van de aannemer. De
      directie kan onder dezelfde omstandigheden ook de sloop en wederuitvoe-
      ring door de aannemer, dan wel de herstelling ten genoegen van de
      directie eisen van werken waarin materialen zijn verwerkt die niet
      kunnen worden goedgekeurd, alsmede van werken die zijn uitgevoerd in een
      periode waarin de werkzaamheden waren geschorst overeenkomstig
      artikel 38.
 ---pagebreak---                             - 97 -
                                   ARTIKEL 59
                           Gedeeltelijke oplevering
59.1. De opdrachtgever kan over de verschillende werken, gedeelten of onder-
      delen van werken die deel uitmaken van de overeenkomst beschikken
      naarmate zij gereed komen. Iedere inbezitneming van werken, delen of
      onderdelen van werken door de opdrachtgever wordt voorafgegaan door een
      voorlopige gedeeltelijke oplevering. In spoedeisende gevallen kan de
      inbezitneming echter vóór de oplevering plaatsvinden, mits vooraf door
      de directie een beschrijving van het nog uit te voeren werk wordt
      opgemaakt, die door de aannemer en de directie wordt goedgekeurd. Zodra
      de opdrachtgever de werken, een gedeelte of onderdeel daarvan in bezit
      heeft genomen, is de aannemer niet meer gehouden schade te herstellen.
      behalve wanneer deze het gevolg is van constructiefouten of onvoldoende
      vakmanschap.
59.2. Indien de aard van het werk zich hiertoe leent, kan de directie op
      verzoek van de aannemer akkoord gaan met gedeeltelijke voorlopige
      oplevering, mits de werken, gedeelten of onderdelen daarvan voltooid en
      geschikt zijn voor het in de overeenkomst omschreven gebruik.
59.3. Bij voorlopige gedeeltelijke oplevering als bedoeld in artikel 59.1. en
      59.2., gaat de in artikel 62 vermelde onderhoudstermijn in op de datum
      van deze voorlopige gedeeltelijke oplevering, behoudens andersluidende
      bepalingen in de bijzondere voorwaarden.
                                  ARTIKEL 60
                             Voorlopige oplevering
60.1. Het werk wordt door de opdrachtgever in bezit genomen wanneer het de bij
      voltooiing van het werk verrichte proefnemingen met bevredigend
      resultaat heeft doorstaan en wanneer een certificaat van voorlopige
      oplevering is afgegeven of geacht wordt te zijn afgegeven.
60.2. Ten vroegste 15 dagen voordat het werk naar het oordeel van de aannemer
      voltooid zal zijn en ter voorlopige oplevering gereed komt, kan de
      aannemer de directie schriftelijk om een certificaat van voorlopige
      oplevering verzoeken. Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek van
      de aannemer dient de directie :
      a) het certificaat van voorlopige oplevering aan de aannemer te doen
         toekomen, met een afschrift aan de opdrachtgever ; daarin vermeldt
         zij, in voorkomend geval, haar voorbehoud, en onder andere de datum
         waarop het werk volgens haar conform de overeenkomst was voltooid en
         ter voorlopige oplevering gereed is gekomen ; ofwel
      b) het verzoek af te wijzen en daarbij aan te geven welke actie de
         aannemer volgens haar moet ondernemen om het certificaat te
         ontvangen.
 ---pagebreak---                                - 98 -
60.3. Indien de directie binnen 30 dagen geen certificaat van voorlopige
      oplevering verstrekt of het verzoek van de aannemer binnen die termijn
      niet afwijst, wordt ervan uitgegaan dat zij het certificaat heeft ver-
      strekt op de laatste dag van die termijn. Het certificaat van voorlopige
      oplevering wordt niet beschouwd als een erkenning dat het werk in alle
      opzichten voltooid is. Indien het werk bij de overeenkomst m onderdelen
       is uitgesplitst, heeft de aannemer het recht om voor elk onderdeel een
      apart certificaat aan te vragen.
60.4. Bij de voorlopige oplevering sloopt en verwijdert de aannemer de hulp-
      werken alsmede de materialen die niet meer nodig zijn voor de uitvoering
      van de overeenkomst. Bovendien verwijdert hij alle afval en obstakels en
      herstelt hij elke door de overeenkomst vereiste verandering m het
      terrein.
60.5. Onmiddellijk na de voorlopige oplevering kan de opdrachtgever alle
      werken als voltooid in gebruik nemen.
                                   ARTIKEL 61
                            Onderhoudsverplichtingen
61.1. De aannemer is verantwoordelijk voor het verhelpen of herstellen van
      gebreken of schade aan onderdelen van het werk, die tijdens de onder-
      houdstermijn of binnen 30 dagen na het verstrijken hiervan aan de dag
      treden of ontstaan en het gevolg zijn van :
      a) verwerking van gebrekkige bouwstoffen of materialen of onvoldoende
          vakmanschap of een ondeugdelijk ontwerp van de aannemer ; en/of
      b) handelingen of nalatigheden van de aannemer gedurende de onderhouds-
          termijn.
61.2. Zo spoedig als mogelijk is, verhelpt of herstelt de aannemer voor eigen
      rekening de gebreken of schade. Voor alle vervangingen of vernieuwingen
      herbegint de onderhoudstermijn vanaf de datum waarop de vervanging of de
      vernieuwing tot genoegen van de directie is geschied. Indien de overeen-
      komst voorziet in gedeeltelijke oplevering, wordt de onderhoudstermijn
      alleen verlengd voor het onderdeel van de werken dat door de vervanging
      of vernieuwing is betroffen.
61.3. Indien dergelijke gebreken aan de dag treden of dergelijke schade
      ontstaat tijdens de in artikel 61.1. genoemde termijn, stelt de
      opdrachtgever of de directie de aannemer daarvan in kennis. Indien de
      aannemer de gebreken of schade niet binnen de in de kennisgeving
      gestelde termijn verhelpt of herstelt, kan de opdrachtgever :
 ---pagebreak---                             - 99 -
      a) het werk zelf uitvoeren of iemand anders in dienst nemen om het werk
         op risico en voor rekening van de aannemer te laten uitvoeren,
         waarbij de door de opdrachtgever gemaakte kosten worden afgetrokken
         van de bedragen verschuldigd aan of van de garanties gesteld door de
         aannemer, of van beide ; of
      b) de overeenkomst beëindigen.
61.4. Indien de gebreken of schade zodanig zijn dat de opdrachtgever het genot
      van het geheel of van een deel van de werken in belangrijke mate wordt
      ontzegd, kan de opdrachtgever, onverlet ieder ander rechtsmiddel,
      terugbetaling eisen van alle bedragen die voor de betrokken onderdelen
      van het werk zijn betaald, alsmede van de kosten voor het slopen van die
      onderdelen en het opruimen van de bouwplaats.
61.5. In spoedgevallen, wanneer de aannemer niet onmiddellijk kan worden
      bereikt of, als hij wel bereikt is. niet de vereiste maatregelen kan
      treffen, kunnen de opdrachtgever of de directie het werk laten uitvoeren
      op kosten van de aannemer. De opdrachtgever of de directie stellen de
      aannemer zo spoedig mogelijk in kennis van de genomen stappen.
61.6. Indien in de bijzondere voorwaarden is bepaald dat de wegens normale
      slijtage noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden door de aannemer worden
      uitgevoerd, worden de desbetreffende werkzaamheden betaald uit een
      voorlopig bedrag. Beschadigingen als gevolg van de in artikel 21
      genoemde omstandigheden of die het gevolg zijn van abnormaal gebruik,
      vallen buiten deze verplichting, tenzij daardoor een gebrek of een *
      tekortkoming aan het licht treedt die een eis tot herstel of vervanging
      overeenkomstig artikel 61 wettigt.
61.7. De onderhoudsverplichting wordt geregeld in de bijzondere voorwaarden en
      technische specificaties. Indien de duur van de onderhoudstermijn niet
      wordt vermeld, bedraagt deze 365 dagen. De onderhoudstermijn gaat in op
      de dag van de voorlopige oplevering.
61.8. Na de voorlopige oplevering en onverminderd de onderhoudsverplichtingen,
      bedoeld in artikel 61, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor
      risico's die de werken kunnen treffen en waarvan de oorzaken hem niet
      kunnen worden toegerekend. De aannemer is echter vanaf de datum van de
      voorlopige oplevering wel aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de
      werken overeenkomstig de bijzondere voorwaarden of de wetgeving van de
      Staat van de opdrachtgever.
                                   ARTIKEL 62
                                Eindoplevering
62.1. Bij het verstrijken van de onderhoudstermijn of, wanneer er meer dan eén
      onderhoudstermijn bestaat, bij het verstrijken van de laatste termijn,
 ---pagebreak---                              - 100 -
      en wanneer alle gebreken zijn verholpen of alle schade is hersteld,
      verstrekt de directie de aannemer een eindopleveringscertificaat, met
      afschrift aan de opdrachtgever, waarin opgave wordt gedaan van de datum
      waarop de aannemer tot genoegen van de directie aan zijn verplichtingen
      krachtens de overeenkomst heeft voldaan. Het eindopleveringscertificaat
      wordt door de directie overgelegd binnen 30 dagen na het einde van de
      genoemde termijn dan wel zodra de op grond van artikel 61 opgedragen
      werken tot genoegen van de directie zijn voltooid.
62.2. De werken worden niet als voltooid beschouwd, zolang het eind-
      opleveringscertificaat niet door de directie is ondertekend en aan de
      opdrachtgever afgegeven, met een afschrift aan de aannemer.
62.3. Ongeacht de afgifte van het eindopleveringscertificaat blijven de aan-
      nemer en de opdrachtgever aansprakelijk voor de uitvoering van
      verplichtingen krachtens de overeenkomst, die zijn ontstaan voordat het
      eindopleveringscertificaat werd afgegeven, doch waaraan nog niet is
      voldaan op het moment waarop het werd verstrekt. De aard en de draag-
      wijdte van dergelijke verplichtingen wordt vastgesteld onder verwijzing
      naar de bepalingen van de overeenkomst.
               CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
                                  ARTIKEL 63
                                 Contractbreuk
63.1. Een partij pleegt contractbreuk, wanneer zij een krachtens de overeen-
      komst op haar rustende verplichting niet nakomt.
63.2. In geval van contractbreuk staan de benadeelde partij de volgende
      rechtsmiddelen ter beschikking :
      a) schadevergoeding ; en/of
      b) beëindiging van de overeenkomst.
63.3. Schadevergoeding kan :
      a) algemeen zijn ; of
      b) gefixeerd zijn.
63.4. Indien de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, mag hij deze
      inhouden op alle aan de aannemer verschuldigde bedragen of op de
      desbetreffende garantie.
 ---pagebreak---                             - 101 -
                                  ARTIKEL 64
             Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever
64.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke
      ingang beëindigen, behoudens het bepaalde in artikel 64.2.
64.2. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, kan de opdracht-
      gever, na de aannemer hiervan 7 dagen van tevoren in kennis te hebben
      gesteld, in elk van de volgende gevallen de overeenkomst beëindigen en
      de aannemer de toegang tot de bouwplaats ontzeggen :
      a) indien de aannemer de werken niet wezenlijk conform de bepalingen van
         de overeenkomst uitvoert ;
      b) indien de aannemer niet binnen een redelijke termijn gevolg geeft aan
         een aanmaning van de directie om een nalatigheid of verzuim bij de
         nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst goed te
         maken, waardoor de correcte en tijdige uitvoering van de werken
         ernstig in het gedrang komt ;
      c) indien de aannemer dienstorders van de directie weigert of nalaat uit
         te voeren ;
      d) indien de aannemer de overeenkomst overdraagt of onderaannemings-
         overeenkomsten sluit zonder dat de opdrachtgever daarvoor toestemming
         heeft gegeven ;
      e) indien de aannemer failliet gaat of insolvent wordt, onder curatele
         wordt gesteld, een regeling met zijn schuldeisers treft, onder een
         curator, bewindvoerder of beheerder blijft voortwerken ten behoeve
         van zijn schuldeisers, of in liquidatie is ;
      f) indien een nadelige onherroepelijke rechterlijke uitspraak wordt
         gedaan over een inbreuk op de beroepsethiek van de aannemer ;
      g) indien enigerlei andere vorm van juridische onbekwaamheid de uitvoe-
         ring van de overeenkomst in de weg staat ;
      h) indien er zich veranderingen in de organisatie voordoen die een
         wijziging van de rechtspersoonlijkheid, de aard of het beheer van de
         aannemer tot gevolg hebben, tenzij die veranderingen in een
         bijvoegsel bij de overeenkomst worden vastgelegd ;
      i) indien de aannemer verzuimt de vereiste garantie of zekerheid te
         stellen, of indien de persoon die de eerdere garantie of zekerheid
         stelde, zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 ---pagebreak---                               - 102 -
64.3. Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan andere rechten of
      bevoegdheden waarover de opdrachtgever en de aannemer krachtens de
      overeenkomst beschikken. De opdrachtgever mag daarna de werken zelf
      beëindigen of voor rekening van de aannemer een andere overeenkomst met
      een derde partij sluiten. De aansprakelijkheid van de aannemer voor
      vertraging bij de voltooiing houdt onmiddellijk op wanneer de opdracht-
      gever hem de toegang tot de bouwplaats ontzegt, onverminderd elke
      eventuele eerder ontstane aansprakelijkheid.
64.4. Wanneer de beëindiging van de overeenkomst wordt aangezegd, geeft de
      directie de aannemer opdracht onmiddellijk maatregelen te treffen om de
      werken onverwijld op ordelijke wijze tot een einde te brengen en de
      kosten tot een minimum te beperken.
64.5. Zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst bepaalt de
      directie de waarde van de werken en stelt zij alle bedragen vast die bij
      de beëindiging van de overeenkomst aan de aannemer verschuldigd zijn.
64.6. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst
      a) stelt de directie, na inspectie van de werken en na inventarisering
         van hulpwerken, materialen, bouwstoffen en materieel, zo spoedig
         mogelijk een rapport op van de door de aannemer uitgevoerde werkzaam-
         heden. De aannemer wordt opgeroepen om bij de inspectie en de
         inventarisering aanwezig te zijn. De directie maakt eveneens een
         staat op van de lonen die de aannemer nog verschuldigd is aan de
         werknemers die hij in verband met de overeenkomst in dienst heef*
         genomen en van de bedragen die de aannemer aan de opdrachtgever
         verschuldigd is ;
      b) staat het de opdrachtgever vrij om alle of een deel van de door de
         directie goedgekeurde hulpwerken, alsmede de speciaal voor de
         contractuele uitvoering van de werken geleverde of vervaardigde bouw-
         stoffen en materialen over te nemen ;
      c) is het bedrag voor overname van de bovenbedoelde hulpwerken.
         materieel, bouwstoffen en materialen niet groter dan het nog niet
         betaalde deel van de door de aannemer gedane uitgaven, beperkt tot
         hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst onder normale voor-
         waarden vereist is ;
      d) mag de opdrachtgever materialen en zaken die door de aannemer zijn
         aangevoerd of besteld en die nog niet door de opdrachtgever zijn
         betaald, tegen marktprijzen overnemen op de voorwaarden die door de
         directie dienstig worden geacht.
64.7. De opdrachtgever is niet verplicht de aannemer verdere betalingen te
      doen voordat de werken zijn voltooid ; daarna heeft de opdrachtgever het
      recht om de eventuele extra kosten voor de voltooiing van de werken bij
      de aannemer in te vorderen, of betaalt hij de aannemer het hem vóór de
      beëindiging van de overeenkomst verschuldigde saldo uit.
 ---pagebreak---                             - 103
64.8. Als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, mag hij op de aannemer
      alle door hem geleden verliezen verhalen tot het in de overeenkomst
      vastgestelde maximumbedrag. Indien er geen maximumbedrag is vastgesteld.
      mag de opdrachtgever niet meer eisen dan ten hoogste het gedeelte van de
      aannemingssom dat overeenkomt met de waarde van het gedeelte van de
      werken dat door het in gebreke blijven van de aannemer niet kan worden
      gebruikt voor de daaraan gegeven bestemming.
64.9. Indien deze beëindiging niet het gevolg is van een handeling of verzuim
      van de aannemer, is deze gerechtigd om naast de hem verschuldigde
      bedragen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding voor
      geleden verliezen te vorderen.
                                  ARTIKEL 65
               Beëindiging van de overeenkomst door de aannemer
65.1. Met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen kan de aannemer de
      overeenkomst met de opdrachtgever beëindigen, indien deze laatste :
      a) de aannemer na afloop van de in artikel 53.2. genoemde termijn nog
         niet de bedragen heeft betaald die hem krachtens een door de directie
         afgegeven certificaat verschuldigd zijn ; of
      b) na herhaalde aanmaningen stelselmatig zijn verplichtingen verzuimt na
         te komen ; of
      c) de voortgang van de werken of een onderdeel daarvan langer dan
         180 dagen schorst om redenen die niet in de overeenkomst zijn vermeld
         of die niet te wijten zijn aan het in gebreke blijven van de
         aannemer.
65.2. Een dergelijke beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan
      andere rechten waarover de opdrachtgever en de aannemer krachtens de
      overeenkomst beschikken. Wanneer de overeenkomst aldus wordt beëindigd,
      is de aannemer met inachtneming van de wet van de Staat van de opdracht-
      gever gerechtigd zijn materieel onmiddellijk van de bouwplaats te
      verwijderen.
65.3. Bij een dergelijke beëindiging van de overeenkomst vergoedt de opdracht-
      gever de aannemer alle eventueel geleden verlies of schade. De
      desbetreffende bijbetalingen mogen een maximum dat in de overeenkomst
      moet worden vermeld, evenwel niet overschrijden.
                                  ARTIKEL 66
                                   Overmacht
66.1. Geen van de partijen wordt geacht in gebreke te zijn gebleven of haar
      verplichtingen krachtens de overeenkomst niet te zijn nagekomen, indien
      zij hierbij werden gehinderd door omstandigheden van overmacht die zich
      hebben voorgedaan na de datum van kennisgeving van de gunning, of na de
      datum waarop de overeenkomst van kracht werd, indien die datum eerder
      viel.
 ---pagebreak---                               - 104 -
66.2. Onder "overmacht" wordt hier verstaan : stakingen, uitsluitingen of
      andere arbeidsconflicten, staatsvijandige handelingen, al dan niet
      verklaarde oorlogen, blokkades, oproer, rellen, epidemieën, aard-
      verschuivingen, aardbevingen, stormen, bliksem, overstromingen,
      verzakkingen, ordeverstoringen, explosies en andere soortgelijke
      onvoorziene gebeurtenissen die geen van beide partijen in de hand heeft
      en waaraan zij ondanks de nodige inzet niet in staat zijn het hoofd te
      bieden.
66.3. Onverminderd de artikelen 36 en 64, kan niet ten nadele van de aannemer
      worden besloten tot verbeurdverklaring van zijn uitvoeringsgarantie,
      gefixeerde schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst wegens
      ingebrekeblijven, indien en voor zover de vertraging in de uitvoering of
      het op andere wijze niet-nakomen van zijn verplichtingen krachtens de
      overeenkomst het gevolg van overmacht is. Onverminderd de artikelen 53
      en 65 is de opdrachtgever evenmin aansprakelijk voor betaling van rente
      over achterstallige betalingen of voor het niet uitvoeren of beëindigen
      door de aannemer wegens zijn eigen in gebreke blijven indien en voor
      zover de vertraging of het op andere wijze niet nakomen van diens
      verplichtingen het gevolg van overmacht is.
66.4. Indien een partij van mening is dat er zich omstandigheden van overmacht
      hebben voorgedaan die de nakoming van haar verplichtingen nadelig kunnen
      beïnvloeden, stelt zij de andere partij en de directie daarvan
      onmiddellijk in kennis, waarbij zij gedetailleerd opgave doet van de
      aard, de vermoedelijke duur en het waarschijnlijke gevolg van de
      omstandigheden. Behoudens andersluidende schriftelijke instructies van
      de directie, blijft de aannemer, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk
      is, voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst en zoekt
      hij ter nakoming van zijn verplichtingen naar redelijke alternatieve
      middelen die niet door de overmachtsituatie worden gehinderd. De
      aannemer past deze alternatieve middelen uitsluitend toe indien de
      directie daartoe instructie geeft.
66.5. Indien er voor de aannemer meeruitgaven ontstaan door het opvolgen van
      de instructies van de directie of door het gebruik van alternatieve
      middelen uit hoofde van artikel 66.4., wordt het bedrag daarvan door de
      directie gefiatteerd.
66.6. Indien er zich omstandigheden van overmacht hebben voorgedaan en deze
      situatie 180 dagen aanhoudt, kan de ene partij, ongeacht een verlenging
      van de uitvoeringstermijn die op grond van die toestand eventueel aan de
      aannemer is verleend, de andere partij er met een opzegtermijn van
      30 dagen van in kennis stellen dat zij de overeenkomst wenst te
      beëindigen. Indien de overmachtsituatie na deze 30 dagen nog bestaat,
      wordt de overeenkomst beëindigd en worden de partijen krachtens het op
      de overeenkomst toepasselijke recht bijgevolg ontheven van hun verdere
      verplichtingen krachtens de overeenkomst.
 ---pagebreak---                             - 105 -
                                  ARTIKEL 67
                                  Overlijden
67.1. Wanneer de aannemer een natuurlijke persoon is, wordt de overeenkomst
      automatisch beëindigd indien die persoon komt te overlijden. De
      opdrachtgever onderzoekt evenwel alle voorstellen van erfgenamen of
      rechthebbenden die de wens tot voortzetting van de overeenkomst kenbaar
      hebben gemaakt. Binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke voorstellen
      brengt de opdrachtgever zijn beslissing ter kennis van de betrokkenen.
67.2. Wanneer de aannemer uit verschillende natuurlijke personen bestaat en
      één of meer daarvan komen te overlijden, wordt in gemeenschappelijk
      overleg tussen de partijen een rapport over de stand van de werkzaam-
      heden opgesteld ; de opdrachtgever beslist of de overeenkomst wordt
      beëindigd dan wel voortgezet overeenkomstig de door de overlevenden,
      respectievelijk de erfgenamen of rechthebbenden aangegane verbintenis.
67.3. In de in artikel 67.1. en 67.2. genoemde gevallen geven de personen die
      voorstellen om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten,
      hiervan binnen 15 dagen na de datum van het overlijden kennis aan de
      opdrachtgever.
67.4. Deze personen zijn, behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere
      voorwaarden, in dezelfde mate als de overleden aannemer, gezamenlijk en
      hoofdelijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
      De voortzetting van de overeenkomst is onderworpen aan de bepalingeli met
      betrekking tot het stellen van de in artikel 15 bedoelde garantie.
                          BESLECHTING VAN GESCHILLEN
                                  ARTIKEL 68
                          Beslechting van geschillen
68.1. De opdrachtgever en de aannemer stellen alles in het werk om een minne-
      lijke schikking te treffen voor geschillen in verband met de overeen-
      komst die tussen hen of tussen de directie en de aannemer kunnen
      ontstaan.
                    >
68.2. De bijzondere voorwaarden bevatten voorschriften betreffende :
      a) de procedure voor de minnelijke schikking van geschillen ;
      b) de termijnen waarin de procedure inzake minnelijke schikking kan
         worden ingeroepen na kennisgeving van het geschil aan de andere
         partij, alsmede de maximumtermijn om een dergelijke schikking te
         bereiken, waarbij geldt dat deze laatste termijn niet langer mag zijn
         dan 120 dagen vanaf het begin van de te volgen procedure ;
 ---pagebreak---                                 - 106 -
      c) de termijnen voor de schriftelijke beantwoording van een verzoek om
         minnelijke schikking of van andere verzoeken die tijdens die proce-
         dure geoorloofd zijn, en de gevolgen van het niet-nakomen van die
         termijnen.
68.3. Nadat de procedure inzake minnelijke schikking is mislukt, kunnen de
      partijen overeenkomen het geschil binnen een vastgestelde termijn te
      beslechten via bemiddeling door een derde partij.
68.4. De procedure inzake minnelijke schikking of beslechting via bemiddeling
      behelst in alle gevallen een procedure waarbij de tegenpartij in kennis
      wordt gesteld van de klachten en de reacties daarop.
68.5. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking of beslechting via bemid-
      deling binnen de vastgestelde maximumtermijnen wordt het geschil
      beslecht :
      a) in geval van een nationale overeenkomst, overeenkomstig het nationale
         recht van de Staat van de opdrachtgever ; en
      b) in geval van een transnationale overeenkomst>Jk>yia arbitrage overeen-
          komstig de door de EÈG-Raad vastgestelde procedurevoorschriften.
              via arbitrage overeenkomstig de ACS-EEG-Overeenkomst vastgestelde
              procedurevoorschriften.
 ---pagebreak---         - 107
 ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DOOR HET EUROPEES
   ONTWIKKELINGSFONDS
      GEFINANCIERDE
  OVEREENKOMSTEN VOOR
        LEVERINGEN
         IN DE LGO
 ---pagebreak---                                   - 108 -
                                      INHOUD
                              INLEIDENDE BEPALINGEN
                                                                  B
ARTIKEL 1  Definities                                              1ÏÛ
ARTIKEL 2  Recht en taal van de overeenkomst                        113
ARTIKEL 3  Rangorde van de contractuele bescheiden                  113
ARTIKEL 4  Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen             rs
ARTIKEL 5  Directie en vertegenwoordiger van de directie            114
ARTIKEL 6  Cessie                                                   T4
ARTIKEL 7  Onderaanneming                                           115
                      VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
ARTIKEL 8  Verstrekken van bescheiden                               H 6
ARTIKEL 9  Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften
                       VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER
ARTIKEL 10 Algemene verplichtingen                                  117
ARTIKEL 11 Uitvoeringsgarantie                                      119
ARTIKEL 12 Verzekering                                              120
ARTIKEL 13 Algemeen tijdschema                                      120
ARTIKEL 14 Specificatie van de prijzen                              '21
ARTIKEL 15 Tekeningen van de leverancier                            121
ARTIKEL 16 Toereikendheid van de inschrijvingsprijzen               122
ARTIKEL 17 Octrooien en licenties                                   123
                            AANVANG EN VERTRAGINGEN
                                                                     123
ARTIKEL 18 Opdracht tot aanvang van uitvoering
                                                                     124
ARTIKEL 19 Uitvoeringstermijn
                                                                     -24
ARTIKEL 20 Verlenging van de uitvoeringstermijn
                                                                     125
ARTIKEL 21 Vertraging bij de uitvoering
                                                                     125
ARTIKEL 22 Wijzigingen
                                                                     128
ARTIKEL 23 Schorsing
                          MATERIALEN EN WERKUITVOERING
ARTIKEL 24 Kwaliteit van de leveringen                               129
ARTIKEL 25 Inspectie en proefnemingen                                129
ARTIKEL 26 Eigendom van de leveringen                                131
 ---pagebreak---                                   - 109
                                    BETALING
ARTIKEL 27 Algemeen                                              131
ARTIKEL 28 Overeenkomsten op basis van voorlopige prijzen        131
ARTIKEL 29 Voorschotten                                          132
ARTIKEL 30  Inhoudingen                                          133
ARTIKEL 31 Prijsherziening                                       133
ARTIKEL 32 Termijnbetalingen                                     134
ARTIKEL 33 Eindafrekening                                        136
ARTIKEL 34 Betaling aan derden                                   137
ARTIKEL 35 Achterstallige betalingen                             137
ARTIKEL 36 Betalingen in vreemde valuta                          1:iö
                             OVERNEMING EN GARANTIE
ARTIKEL 37 Aflevering                                            138
ARTIKEL 38 Keuringen                                             139
ARTIKEL 39 Voorlopige overneming                                 141
ARTIKEL 40 Garantieverplichtingen                                142
ARTIKEL 41 Nazorg                                                143
ARTIKEL 42 Definitieve overneming                                143
                CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 43 Contractbreuk                                         144
ARTIKEL 44 Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever 145
ARTIKEL 45 Beëindiging van de overeenkomst door de leverancier   146
ARTIKEL 46 Overmacht                                             147
ARTIKEL 47 Overlijden                                            143
                           BESLECHTING VAN GESCHILLEN
ARTIKEL 48 Beslechting van geschillen                            149
 ---pagebreak---                                 - 110 -
                               INLEIDENDE BEPALINGEN
                                     ARTIKEL 1
                                     Definities
1.1. Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden en van de
      overeenkomst wordt verstaan onder :
      EEG : de Europese Economische Gemeenschap.
      LGO : de associatie van landen en gebieden Overzee met de EEG.
     Overeenkomst : de door de partijen aangegane en ondertekende overeenkomst
           voor de leveringen, met inbegrip van 'alle bijlagen en aanhangsels
           alsook alle bescheiden die er een geheel mee vormen.
     Leverancier : de partij waarmee de opdrachtgever de overeenkomst sluit.
     Opdrachtgever : de Staat of de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
           rechtspersoon door of namens welke de overeenkomst met de leverancier
           gesloten wordt.
     Staat van de opdrachtgever : de .           op het grondgebied waarvan de
           overeenkomst voor leveringen moet worden uitgevoerd.
     Directie : de overheidsdienst, dan wel de publiekrechtelijke rechts-
           persoon, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de
           opdrachtgever is aangewezen overeenkomstig de wetgeving van de Staat
           van de opdrachtgever en belast is met de leiding over en/of controle
           van de uitvoering van de overeenkomst voor leveringen, of aan wie de
           opdrachtgever krachtens de overeenkomst rechten en/of bevoegdheden
           kan delegeren.
     Vertegenwoordiger van de directie : iedere door de directie krachtens de
           overeenkomst als zodanig aangewezen natuurlijke of rechtspersoon die
           bevoegd is de directie bij de uitvoering van haar taak en bij de
           uitoefening van de aan haar overgedragen rechten en/of bevoegdheden
           te vertegenwoordigen. Waar taken en rechten en/of bevoegdheden van de
           directie aan haar vertegenwoordiger zijn gedelegeerd, duidt de term
           directie dus ook haar vertegenwoordiger aan.
 ---pagebreak---                                     - 111 -
 Leveringen : alle zaken die de leverancier aan de opdrachtgever moet leveren,
      waar nodig met inbegrip van diensten zoals installatie, beproeving,
       inwerkingstelling, deskundigenhulp, toezicht, onderhoud, herstelling,
      opleiding en andere dergelijke verplichtingen 1n verband met de krachtens
      de overeenkomst te leveren zaken.
 Becijferd bestek : het document dat een opgave per post bevat van de leveringen
      die moeten worden verricht krachtens een overeenkomst tegen eenheidsprijs,
      met voor elke post vermelding van de hoeveelheid en de overeenkomstige
      eenheidsprijs.
Staat van eenheidsprijzen : de volledige gespecificeerde staat van de prijzen,
      met inbegrip van de specificatie van het totaalbedrag, die door de
      leverancier samen met zijn inschrijving is ingediend en zo nodig is "*
      gewijzigd en die deel uitmaakt van de overeenkomst tegen eenheidsprijs.
Specificatie van het totaalbedrag : de opgave per post van de tarieven en
      prijzen, waaruit de opbouw blijkt van de prijs in een overeenkomst tegen
      een vast totaalbedrag, maar die geen onderdeel van de overeenkomst is.
Aannemingssom : het in de overeenkomst vermelde bedrag dat overeenkomstig de
      oorspronkelijke raming verschuldigd 1s voor de uitvoering van de
      leveringen, of ieder ander bedrag waarvan bij de eindafrekening is vast-
      gesteld dat het krachtens de overeenkomst aan de leverancier verschuldigd
      1s.
Tekeningen : de tekeningen van de opdrachtgever en de directie en de door de
      directie goedgekeurde tekeningen van de leverancier, bestemd voor de
      uitvoering van de leveringen.
Mededelingen : certificaten, kennisgevingen, opdrachten en instructies uit
      hoofde van de overeenkomst.
Schriftelijk : 1n handschrift, machineschrift of druk, met Inbegrip van
      telexen, telegraafberichten en telefaxen.
Garantietermijn : de in de overeenkomst bepaalde termijn onmiddellijk na de
      datum van voorlopige overneming, tijdens welke de leverancier de uit-
      voering van de overeenkomst overeenkomstig de opdrachten van de directie
      moet voltooien en gebreken moet verhelpen.
Certificaat van definitieve overneming : de aan het eind van de garantietermijn
      door de directie aan de leverancier afgegeven verklaring dat de
      leverancier heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
      overeenkomst.
Dag : kalenderdag.
 ---pagebreak---                                - 112 -
     Termijnen : de contractuele termijnen die ingaan op de dag welke volgt op
          de datum van de akte of de gebeurtenis die als beginpunt voor die
           termijnen geldt. Is de laatste dag van de termijn geen werkdag, dan
           verstrijkt de termijn aan het einde van de eerstvolgende werkdag na
           de laatste dag van de termijn.
     Dienstorder : schriftelijke instructies of opdrachten van de directie aan
           de leverancier betreffende de uitvoering van de leveringen.
     Nationale valuta : de valuta van de Staat van de opdrachtgever.
     Vreemde valuta : elke toegelaten valuta die niet de nationale valuta is,
          en die in de overeenkomst is vermeld.
     Stelpost : een in de overeenkomst opgenomen en als zodanig aangeduid
          bedrag voor de levering van goederen, materialen, uitrusting of
          diensten, of voor onvoorziene uitgaven ; dit bedrag kan op last van
          de directie geheel, gedeeltelijk of in het geheel niet worden
          gebruikt.
     Gefixeerde schadevergoeding : het in de overeenkomst vermelde bedrag dat
          de leverancier bij wijze van compensatie aan de opdrachtgever
          verschuldigd is wanneer hij verzuimt de leveringen of een deel
          daarvan te voltooien binnen de bij de overeenkomst voorgeschreven
          termijnen of dat de ene partij aan de andere partij verschuldigd is
          voor enig ander in de overeenkomst gespecificeerd geval van contract-
          breuk.
     Algemene schadevergoeding : het niet vooraf in de overeenkomst bepaalde
          bedrag dat door een rechtbank of arbitrage-instantie wordt toegekend
          of door de partijen is overeengekomen als aan de benadeelde partij
          verschuldigde compensatie voor contractbreuk door de andere partij.
     Bijzondere voorwaarden : de in de overeenkomst opgenomen bijzondere voor-
          waarden die door de opdrachtgever zijn opgesteld als onderdeel van de
          uitnodiging tot inschrijving en waar nodig van wijzigingen zijn voor-
          zien, en die bestaan uit :
          a) wijzigingen in de onderhavige algemene voorwaarden ;
          b) bijzondere contractuele bepalingen ;
          c) technische specificaties ; en
          d) andere aangelegenheden met betrekking tot de overeenkomst.
1.2. De opschriften en titels in deze voorwaarden mogen niet als onderdeel
     daarvan worden beschouwd of bij de interpretatie van de overeenkomst in
     aanmerking worden genomen.
 ---pagebreak---                                  - 113 -
 1.3. Indien de context zulks toestaat worden in het enkelvoud gebruikte woorden
      geacht ook het meervoud te omvatten en vice versa, en worden mannelijke
      woorden geacht ook het vrouwelijk te omvatten en vice versa.
 1.4. Woorden die personen of partijen aanduiden omvatten ook vennootschappen,
      en iedere andere organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit.
                                      ARTIKEL 2
                          Recht en taal van de overeenkomst
2.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden is het
       recht van de Staat van de opdrachtgever van toepassing op de overeenkomst.
2.2. In alle aangelegenheden die niet onder deze algemene voorwaarden vallen,
       is het recht van toepassing dat op de overeenkomst van toepassing is.
2.3. De taal van de overeenkomst en van alle mededelingen tussen de
      leverancier, de opdrachtgever en de directie of hun vertegenwoordigers
      wordt in de bijzondere voorwaarden bepaald.
                                      ARTIKEL 3
                       Rangorde van de contractuele bescheiden
      Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de rangorde van de
      contractuele bescheiden in de bijzondere voorwaarden vastgesteld.
                                      ARTIKEL 4
                    Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen
4.1. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden mededelingen
      tussen de opdrachtgever en/of de directie enerzijds en de leverancier
      anderzijds per post, telegraaf, telex of telefax gezonden aan dan wel
      persoonlijk afgegeven op de daartoe door hen aangewezen adressen.
4.2. Indien de afzender een ontvangstbewijs verlangt, moet hij daarvan melding
      maken in zijn mededeling ; wanneer er een uiterste datum van ontvangst
      voor de mededeling is voorgeschreven, is hij gehouden zo'n ontvangstbewijs
      te verlangen. In ieder geval moet de afzender de nodige maatregelen
      treffen om de ontvangst van zijn mededeling te verzekeren.
 ---pagebreak---                                     - 114 -
 4.3. Telkens wanneer 1n de overeenkomst sprake is van betekening of afgifte van
      een kennisgeving, instemming, goedkeuring, certificaat of besluit wordt
      daarmee, tenzij anders bepaald, een schriftelijke kennisgeving, instem-
      ming, goedkeuring, certificaat of besluit bedoeld en moet het gebruik van
      de woorden "kennisgeven", "verklaren" of "besluiten" dienovereenkomstig
      worden opgevat. Een dergelijke Instemming, goedkeuring, certificaat of
      besluit mag niet zonder geldige reden worden geweigerd of uitgesteld.
                                     ARTIKEL 5
                   Directie en vertegenwoordiger van de directie
5.1. De directie vervult de 1n de overeenkomst omschreven taken. Behoudens uit-
      drukkelijk beding in de overeenkomst is de directie niet gerechtigd de
      leverancier van een van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst te
      ontheffen.
5.2. De directie kan 1n voorkomend geval, met behoud van haar uiteindelijke
      aansprakelijkheid, taken en bevoegdheden die bij haar berusten aan haar
      vertegenwoordiger delegeren en deze delegatie te allen tijde Intrekken of
      de vertegenwoordiger vervangen. Delegatie, Intrekking of vervanging
      gebeuren schriftelijk en hebben geen rechtsgevolgen voordat de leverancier
      er een afschrift van heeft ontvangen.
5.3. Elke mededeling die door de vertegenwoordiger van de directie overeen-
      komstig de voorwaarden van een dergelijke delegatie aan de leverancier
      wordt gedaan, heeft dezelfde gevolgen als wanneer zij van de directie zelf
      was uitgegaan, met dien verstande dat :
      a) wanneer de vertegenwoordiger van de directie verzuimt leveringen af te
         keuren, dit geen afbreuk doet aan het recht van de directie om dat
         alsnog te doen en de nodige opdrachten tot verbetering te geven ;
      b) het de directie vrijstaat om de mededeling ongedaan te maken of te
         wijzigen.
5.4. Instructies en/of opdrachten van de directie worden gegeven in de vorm van
      dienstorders. Deze orders worden zo nodig gedateerd, genummerd en in een
      register genoteerd ; afschriften ervan worden zo nodig ter hand gesteld
      aan de vertegenwoordiger van de leverancier.
                                     ARTIKEL 6
                                      Cessie
6.1. Cessie 1s alleen geldig 1n de vorm van een schriftelijk akkoord waarbij de
      leverancier zijn in de overeenkomst vastgelegde opdracht of een deel
     daarvan aan een derde overdraagt.
 ---pagebreak---                                     - 115 -
 6.2. Het is de leverancier verboden om de overeenkomst of een deel ervan, dan
      wel enig voordeel of recht uit hoofde ervan, zonder voorafgaande schrifte-
       lijke toestemming van de opdrachtgever over te dragen, tenzij dit
      geschiedt :
       a) door een zekerheid ten gunste van de banken van de leverancier te
          stellen voor alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd
          zijn of opeisbaar zullen worden ; of
       b) door het verhaal recht van de leverancier tegen aansprakelijke derden
          over te dragen aan de verzekeraars van de leverancier, wanneer deze
          diens schade of aansprakelijkheid hebben vergoed.
 6.3. Voor de toepassing van artikel 6.2. ontslaat de Instemming van de
      opdrachtgever met een cessie de leverancier niet van zijn verplichtingen
      voor het reeds uitgevoerde of niet overgedragen deel van de in de
      overeenkomst vastgelegde opdracht.
 6.4. Wanneer de leverancier zijn overeenkomst zonder toestemming heeft over-
      gedragen, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving rechtens de in
      de artikelen 43 en 44 vastgestelde sancties wegens contractbreuk opleggen
6.5. Cessionarissen moeten voldoen aan de op de gunning van de overeenkomst
      toepasselijke criteria om als zodanig 1n aanmerking te komen.
                                      ARTIKEL 7
                                   Onderaanneming
7.1. Onderaanneming is alleen geldig in de vorm van een schriftelijk akkoord
      waarbij de leverancier de uitvoering van een deel van zijn overeenkomst
      aan een derde toevertrouwt.
7.2. Onderaanneming kan niet geschieden zonder voorafgaande schriftelijke toe-
      stemming van de opdrachtgever aan de leverancier. De in onderaanneming te
      geven leveringen en de Identiteit van de onderaannemers worden aan de
      opdrachtgever meegedeeld. Met inachtneming van het bepaalde in arti-
      kel 4.3. betekent de opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst van de
      mededeling zijn beslissing aan de leverancier, waarbij hij in voorkomend
      geval opgave doet van de redenen waarom toestemming wordt geweigerd.
7.3. Bij de keuze van onderaannemers geeft de leverancier de voorkeur aan
      natuurlijke personen of vennootschappen van de Staat van de opdrachtgever
      die in staat zijn de gevraagde leveringen op soortgelijke voorwaarden uit
      te voeren.
7.4. Onderaannemers moeten voldoen aan de op de gunning van de overeenkomst
      toepasselijke criteria om als zodanig in aanmerking te komen.
7.5. De opdrachtgever heeft geen contractuele betrekkingen met onderaannemers.
 ---pagebreak---                                   - 116 -
7.6. In dezelfde mate als voor handelingen, In gebreke blijven en nalatigheden
     van hemzelf, zijn gemachtigden of werknemers, is de leverancier aansprake-
     lijk voor handelingen, in gebreke blijven en nalatigheden van zijn onder-
     aannemers en hun gemachtigden of werknemers. De goedkeuring door de
     opdrachtgever van de onderaanneming van een deel van de overeenkomst of
     van de onderaannemer ontslaat de leverancier van geen enkele verplichting
     krachtens de overeenkomst.
7.7. Ingeval een onderaannemer zich ter zake van de door hem uitgevoerde
     leveringen tegenover de leverancier verbonden heeft tot na de garantie-
     termijn krachtens de overeenkomst, is de leverancier na het verstrijken
     van de garantietermijn te allen tijde gehouden, op verzoek en op kosten
     van de opdrachtgever, zijn vorderingsrecht voor de rest van de tijd waar-
     voor die verbintenis loopt, onmiddellijk aan de opdrachtgever over te
     dragen.
7.8. Wanneer de leverancier zonder goedkeuring een onderaannemingsovereenkomst
     aangaat, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving rechtens de in
     de artikelen 43 en 44 vastgestelde sancties wegens contractbreuk opleggen.
                      VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
                                   ARTIKEL 8
                          Verstrekken van bescheiden
8.1. Binnen 30 dagen nadat de leverancier de uitvoeringsgarantie overeenkomstig
     artikel 11 heeft verstrekt, ontvangt hij van de directie kosteloos een
     afschrift van de tekeningen die met het oog op de uitvoering van de
     overeenkomst zijn gemaakt, alsook twee afschriften van de specificaties en
     andere contractuele bescheiden. Voor zover ze beschikbaar zijn, kan de
     leverancier extra afschriften van deze tekeningen, specificaties en andere
     bescheiden kopen. De leverancier retourneert alle tekeningen,
     specificaties en andere contractuele bescheiden aan de opdrachtgever
     wanneer deze het garantiecertificaat verstrekt, of bij de definitieve
     overneming.
8.2. Tenzij zulks voor toepassing van de overeenkomst noodzakelijk is, mag de
     leverancier de door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, specificaties
     en andere bescheiden niet gebruiken of aan derden doorgeven zonder
     voorafgaande toestemming van de directie.
8.3. De directie heeft het recht de leverancier dienstorders te geven met de
     aanvullende tekeningen en instructies die vereist zijn voor een behoor-
     lijke en correcte uitvoering van de overeenkomst en voor het verhelpen van
     gebreken.
 ---pagebreak---                                   - 117 -
                                   ARTIKEL 9
            Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften
9.1. De leverancier kan de hulp van de opdrachtgever inroepen voor het
     verkrijgen van afschriften van wetten, voorschriften, en informatie over
     plaatselijke gebruiken, beschikkingen of verordeningen van het land waar
     de leveringen worden uitgevoerd, waarmee de leverancier bij de naleving
     van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst te maken kan krijgen. De
     opdrachtgever kan de gevraagde hulp aan de leverancier verstrekken op
     diens kosten.
9.2. De leverancier verstrekt de opdrachtgever tijdig de nadere gegevens over
     de leveringen om hem in staat te stellen alle nodige invoervergunningen of
     -certificaten te verkrijgen.
9.3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle voor de leveringen of enig onder-
     deel daarvan vereiste invoervergunningen of -certificaten redelijk op tijd
     worden verkregen, gelet op de tijd die nodig 1s voor de aflevering van de
     leveringen en voor de volledige uitvoering van de overeenkomst.
9.4. Onverminderd de wetten en voorschriften inzake buitenlandse werknemers in
     de Staat waar de leveringen worden uitgevoerd, doet de opdrachtgever al
     het nodige om het de leverancier makkelijker te maken de vereiste visa en
     vergunningen, met inbegrip van werk- en verblijfsvergunningen, te
     verkrijgen voor het personeel waarvan de diensten door leverancier en
     opdrachtgever onmisbaar worden geacht, alsmede de verblijfsvergunningen
     voor hun gezinnen.
                       VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER
                                  ARTIKEL 10
                            Algemene verplichtingen
10.1. De leverancier voert de overeenkomst met de nodige zorg en toewijding
      uit, hetgeen, indien aldus 1s overeengekomen, mede inhoudt dat hij zich
      belast met het ontwerpen, vervaardigen, op de plaats van bestemming
      afleveren, installeren, testen en in bedrijf stellen van de te leveren
      goederen, alsmede alle overige werkzaamheden verricht, waaronder ook het
      verhelpen van eventuele gebreken 1n de leveringen. De leverancier zorgt
      voorts voor het materieel, de leiding, de arbeidskrachten en de
      faciliteiten die vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 ---pagebreak---                                  - 118 -
20.2. De leverancier richt zich naar de dienstorders van de directie. Wanneer
      hij van mening 1s dat een dienstorder de bevoegdheid van de directie of
      de reikwijdte van de overeenkomst te bulten gaat, stelt hij de directie,
      op straffe van verval, binnen 30 dagen na ontvangst van de dienstorder in
      kennis van zijn met redenen omklede bezwaren. Deze kennisgeving heeft
      geen schorsende werking voor wat de uitvoering van de dienstorder
      betreft.
10.3. De leverancier houdt zich aan alle wetten en voorschriften die gelden in
      de Staat van de opdrachtgever en hij ziet erop toe dat zijn personeel,
      hun gezinsleden en zijn plaatselijke werknemers die wetten en voor-
      schriften eveneens naleven. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever
      tegen alle vorderingen of gerechtelijke acties ten gevolge van over-
      tredingen van die wetten en voorschriften die hij, zijn werknemers of hun
      gezinsleden zouden begaan.
10.4. Wanneer de leverancier of één van zijn onderaannemers, gemachtigden of
      personeelsleden Iemand steekpenningen, geschenken, fooien of commissie-
      gelden aanbiedt dan wel belooft aan te bieden of te betalen, dan wel
      betaalt als aansporing tot of als beloning voor het verrichten of nalaten
      van een handeling ter zake van de overeenkomst of enige andere overeen-
      komst met de opdrachtgever, dan wel als aansporing tot of als beloning
      voor het begunstigen of achterstellen van een persoon ter zake van de
      overeenkomst of enige andere overeenkomst met de opdrachtgever, dan kan
      de opdrachtgever, onverminderd de rechten die de leverancier uit hoofde
      van de overeenkomst heeft verworven, de overeenkomst beëindigen in welk
      geval de artikelen 43 en 44 van toepassing zijn.
10.5. Alle documenten en inlichtingen 1n verband met de overeenkomst worden
      door de leverancier als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en worden,
      tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, niet zonder
      voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of de
      directie bekendgemaakt of prijsgegeven na overleg met de opdrachtgever.
      Bij een geschil over de vraag of zij ter wille van de uitvoering van de
      overeenkomst openbaar moeten worden gemaakt of prijsgegeven, berust de
      eindbeslissing bij de opdrachtgever.
10.6. Wanneer de leverancier een gemeenschappelijke onderneming of een
      consortium van twee of meer personen 1s, zijn deze personen gezamenlijk
      en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
      overeenkomstig de wet van de Staat van de opdrachtgever, en belasten zij,
      op verzoek van de opdrachtgever, een van hen met de leiding en de
      bevoegdheid om de gemeenschappelijke onderneming of het consortium te
      binden. Samenstelling of structuur van de gemeenschappelijke onderneming
      of het consortium mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de
      opdrachtgever worden gewijzigd.
 ---pagebreak---                                    - 119 -
                                    ARTIKEL 11
                               Uitvoeringsgarantie
11.1. Binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de gunning van de
       overeenkomst verstrekt de leverancier de opdrachtgever een garantie voor
       de volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst. Het bedrag van
       de garantie wordt bepaald 1n de bijzondere voorwaarden en mag niet hoger
       liggen dan 10 % van de aannemingssom met inbegrip van de in aanvullingen
       op de overeenkomst bepaalde bedragen, tenzij in de bijzondere voorwaarden
       anders 1s bepaald. In geen enkel geval echter mag het 20 % van die som
       overschrijden.
11.2. De uitvoeringsgarantie 1s bestemd tot vergoeding van de opdrachtgever
       voor verliezen ten gevolge van verzuim van de leverancier om zijn
       verplichtingen krachtens de overeenkomst volledig en correct na te komen.
11.3. De uitvoeringsgarantie dient te worden gesteld conform het bepaalde in de
       bijzondere voorwaarden en kan worden verstrekt 1n de vorm van een bank-
      garantie, een bankwissel, een gewaarmerkte cheque, een borgtocht van een
      verzekerings- en/of borgtochtmaatschappij, een onherroepelijk
      accredltlef, dan wel een deposito in gereed geld bij de opdrachtgever.
       Indien de uitvoeringsgarantie dient te worden gegeven in de vorm van een
      bankgarantie, een bankwissel, een gewaarmerkte cheque of een borgtocht,
      dan wordt zij gegeven door een bank of een borgtocht- en/of verzekerings-
      maatschappij, goedgekeurd door de opdrachtgever 1n overeenstemming met de
      criteria die van toepassing zijn om voor de gunning van de overeenkomst
      in aanmerking te komen.
11.4. Tenzij 1n de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, luidt de
      uitvoeringsgarantie in de soorten en combinaties van valuta's waarin de
      basisovereenkomst betaalbaar is.
11.5. Aan de leverancier worden geen betalingen gedaan voordat de garantie is
      verstrekt. De garantie blijft geldig totdat de overeenkomst volledig en
      correct is uitgevoerd.
11.6. Kan de natuurlijke of rechtspersoon die borg staat, zijn verplichtingen
      tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet nakomen, dan vervalt de
      geldigheid van de garantie. De opdrachtgever verzoekt de leverancier
      formeel een nieuwe garantie te verstrekken op dezelfde voorwaarden als de
      vorige. Verstrekt de leverancier geen nieuwe garantie, dan kan de
      opdrachtgever de overeenkomst beëindigen.
11.7. Conform de garantievoorwaarden en ten belope van de garantiesom verzoekt
      de opdrachtgever betaling uit de garantiesom van alle bedragen waarvoor
      de borg uit hoofde van de garantie aansprakelijk 1s wegens in gebreke
      blijven van de leverancier 1n het kader van de overeenkomst. Op verzoek
      van de opdrachtgever betaalt de borg deze bedragen onverwijld uit zonder
      dat hij hiertegen, op welke grond dan ook, enig bezwaar kan maken.
      Alvorens aanspraak te maken op de uitvoeringsgarantie stelt de
 ---pagebreak---                                  - 120 -
        opdrachtgever de leverancier in kennis van de aard van het in gebreke
        blijven waarop de aanspraak berust.
 11.8. Met uitzondering van het eventueel in de bijzondere voorwaarden vermelde
        gedeelte voor de nazorg, wordt de uitvoeringsgarantie vrijgegeven binnen
        30 dagen na de afgifte van de in artikel 33 bedoelde ondertekende eind-
        afrekening.
                                     ARTIKEL 12
                                    Verzekering
 12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 37 kan in de bijzondere voorwaarden
       worden voorgeschreven dat het vervoer van de leveringen moet geschieden
       onder dekking van een verzekeringspolis, waarvan de condities kunnen
       worden vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. In de bijzondere voor-
       waarden kan voorts worden bepaald dat de leverancier ook nog andere
       soorten verzekeringen moet sluiten.
12.2. Niettegenstaande de verzekeringsverplichting van de leverancier overeen-
       komstig artikel 12.1, is alleen hij aansprakelijk en vrijwaart hij de
       opdrachtgever en de directie tegen aanspraken van derden wegens schade
       aan eigendom of lichamelijk letsel ten gevolge van de uitvoering van de
       overeenkomst door hemzelf, zijn onderaannemers en werknemers.
                                     ARTIKEL 13
                                Algemeen tijdschema
13.1. Indien dit in de bijzondere voorwaarden is voorgeschreven, legt de
       leverancier een algemeen tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de
       overeenkomst ter goedkeuring aan de directie voor.
       Dit schema omvat ten minste :
       a) de volgorde waarin de leverancier voorstelt de overeenkomst uit te
           voeren, met inbegrip van het ontwerpen, vervaardigen, afleveren op de
           plaats van overneming, installeren, testen en in bedrijf stellen ;
       b) de termijnen waarbinnen de tekeningen moeten worden ingediend en goed-
           gekeurd ;
       c) een algemene beschrijving van de door de leverancier voorgestelde
          werkwijze ter uitvoering van de overeenkomst, en
       d) alle verdere details en gegevens die de directie redelijkerwijze kan
          verlangen.
13.2. De goedkeuring van het schema door de directie ontheft de leverancier
      niet van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst.
 ---pagebreak---                                    - 121 -
13.3. Zonder goedkeuring van de directie worden In het schema geen belangrijke
      wijzigingen aangebracht. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst echter
      niet conform het schema verloopt, kan de directie de leverancier opdragen
      het schema te herzien en het herziene schema ter goedkeuring aan haar
      voor te leggen.
                                   ARTIKEL 14
                           Specificatie van de prijzen
14.1. Voor zover nodig in verband met de toepassing van de overeenkomst, ver-
      strekt de leverancier uiterlijk 20 dagen na ontvangst van een met redenen
      omkleed verzoek van de directie, een uitvoerige specificatie van zijn
      tarieven en prijzen.
14.2. Na de kennisgeving van de gunning doet de leverancier, in voorkomend
      geval, binnen de in de bijzondere voorwaarden gestelde termijn, aan de
      directie, uitsluitend, ter informatie, gedetailleerde kwartaal ramingen
      van de cash flow toekomen, met vermelding van alle betalingen waarop hij
      krachtens de overeenkomst recht heeft. Vervolgens dient hij op verzoek
      van de directie per kwartaal een herziene cash flow-raming over te
      leggen. Uit deze Informatie vloeit voor de opdrachtgever of de directie
      generlei aansprakelijkheid voort.
                                   ARTIKEL 15
                         Tekeningen van de leverancier
15.1. Indien dit 1n de bijzondere voorwaarden is voorgeschreven, moet de
      leverancier aan de directie ter goedkeuring voorleggen :
      a) binnen de in de overeenkomst of het algemeen tijdschema gestelde
         termijnen : de tekeningen, documenten, monsters en/of modellen die in
         de overeenkomst zijn omschreven ;
      b) de tekeningen die redelijkerwijs door de directie verlangd kunnen
         worden voor de uitvoering van de overeenkomst.
15.2. Indien de directie haar in artikel 15.1. bedoelde goedkeuring niet
      betekent binnen de termijnen die zijn vastgesteld in de overeenkomst of
      het goedgekeurde algemene tijdschema, worden die tekeningen, documenten,
      monsters of modellen aan het einde van de gestelde termijnen geacht te
      zijn goedgekeurd. Indien geen termijn 1s gesteld, worden zij 30 dagen na
      ontvangst geacht te zijn goedgekeurd.
 ---pagebreak---                                  - 122
15.3. Goedgekeurde tekeningen, documenten, monsters en modellen worden door de
      directie ondertekend of anderszins gewaarmerkt en er wordt behoudens
      andersluidende opdracht van de directie niet van afgeweken. Door de
      directie niet goedgekeurde tekeningen, documenten, monsters of modellen
      van de leverancier worden onmiddellijk aan de eisen van de directie
      aangepast en opnieuw door de leverancier ter goedkeuring voorgelegd.
15.4. De leverancier verstrekt van de goedgekeurde tekeningen extra afdrukken
      waarvan vorm en aantal in de overeenkomst of latere dienstorders worden
      bepaald.
15.5. De goedkeuring van de tekeningen, documenten, monsters of modellen door
      de directie ontheft de leverancier niet van zijn verplichtingen krachtens
      de overeenkomst.
15.6. De directie heeft het recht alle contractuele tekeningen, documenten,
      monsters of modellen te allen redelijke tijde ter plaatse bij de
      leverancier te controleren.
15.7. Voor de voorlopige overneming van de leveringen verstrekt de leverancier
      handleidingen en onderhoudsvoorschriften, voorzien van tekeningen, die zo
      gedetailleerd zijn dat zij de opdrachtgever 1n staat stellen alle onder-
      delen van de leveringen te gebruiken, te onderhouden, aan te passen en te
      repareren. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden, zijn de
      handleidingen en tekeningen in de taal van de overeenkomst gesteld en
      worden ze verschaft in de vorm en het aantal die in de overeenkomst zijn
      bepaald. Uit het oogpunt van voorlopige overneming worden de leveringen
      niet voltooid geacht voordat de opdrachtgever de handleidingen en
      tekeningen heeft ontvangen.
                                  ARTIKEL 16
                  Toereikendheid van de Inschrijvingsprijzen
16.1. Onverminderd eventuele aanvullende bepalingen 1n de bijzondere voor-
      waarden, wordt de leverancier geacht zich vóór de indiening van zijn
      inschrijving te hebben vergewist van de juistheid en de toereikendheid
      van de inschrijving, rekening te hebben gehouden met alle vereisten voor
      de volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst, en in zijn
      tarieven en prijzen alle kosten betreffende de leveringen te hebben
      verwerkt, in het bijzonder :
      a) de vervoerskosten ;
      b) de kosten van het verplaatsen, verpakken, laden, lossen, overslaan,
         afleveren, uitpakken, controleren en verzekeren van de te leveren
         goederen, alsmede de andere administratieve kosten in verband met de
         leveringen. Het verpakkingsmateriaal blijft eigendom van de opdracht-
         gever, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald ;
 ---pagebreak---                                     - 123 -
        c) de kosten van de documentatie betreffende de leveringen, wanneer deze
           documentatie door de opdrachtgever wordt verlangd ;
        d) het uitvoeren van en het toezicht op het ter plaatse monteren en/of
           opstarten van de afgeleverde goederen ;
        e) het verschaffen van werktuigen voor montage en/of onderhoud van de
           afgeleverde goederen ;
        f) het verschaffen van uitvoerige handleidingen en onderhoudsvoor-
           schriften voor elk onderdeel van de afgeleverde goederen, overeen-
           komstig de bepalingen van de overeenkomst ;
        g) het toezicht op of de onderhouds- en/of réparâtiewerkzaamheden aan de
           afgeleverde goederen gedurende een in de overeenkomst vastgelegde
           periode, met dien verstande dat deze nazorg de leverancier niet
           ontslaat van zijn garantieverplichtingen krachtens de overeenkomst, en
        h) het opleiden van personeel van de opdrachtgever 1n de fabriek van de
           leverancier en/of elders als bepaald in de overeenkomst.
 16.2. Aangezien de leverancier geacht wordt zijn prijzen op grond van zijn
       eigen berekeningen, bewerkingen en ramingen te hebben vastgesteld, is hij
       gehouden tot uitvoering zonder extra kosten van elk werk dat correspon-
       deert met een onderdeel van zijn Inschrijving waarvoor hij geen eenheids-
       prijs of vast bedrag heeft opgegeven.
                                     ARTIKEL 17
                              Octrooien en licenties
Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden vrijwaart de
leverancier de opdrachtgever en de directie tegen elke aanspraak wegens het
duidelijk in de overeenkomst vermelde gebruik van octrooien, licenties,
tekeningen, ontwerpen, modellen en fabrieks- of handelsmerken, behalve wanneer
de overtreding te wijten is aan het naleven van het ontwerp of de specificatie
die door de opdrachtgever en/of de directie zijn verstrekt.
                              AANVANG EN VERTRAGINGEN
                                    ARTIKEL 18
                        Opdracht tot aanvang van uitvoering
18.1. De opdrachtgever stelt de datum vast waarop de uitvoering van de overeen-
       komst moet worden aangevangen en verwittigt de leverancier hiervan via de
       kennisgeving van de gunning van de overeenkomst of via een dienstorder,
      gegeven door de directie.
 ---pagebreak---                                   - 124 -
18.2. Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, wordt niet later dan
      180 dagen na de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst met de
      uitvoering begonnen.
                                   ARTIKEL 19
                               Uitvoeringstermljn
19.1. De uitvoeringstermijn vangt aan op de overeenkomstig artikel 18.1.vast-
      gestelde datum ; de duur ervan 1s die welke is vastgelegd in de
      overeenkomst, onverminderd de termijnverlengingen die op grond van
      artikel 20 kunnen worden toegestaan.
19.2. Indien voor de levering van afzonderlijke partijen afzonderlijke
      uitvoeringstermijnen worden vastgesteld, worden deze termijnen 1n geval
      van toewijzing van meer dan één partij aan een zelfde leverancier niet
      bij elkaar opgeteld.
                                   ARTIKEL 20
                     Verlenging van de uitvoeringstermijn
20.1. De leverancier kan verzoeken de uitvoeringstermijn te verlengen wanneer
      er vertraging 1n de voltooiing van de opdracht is of zal ontstaan ten
      gevolge van :
      a) extra of aanvullende leveringen besteld door de opdrachtgever ;
      b) uitzonderlijke weersomstandigheden in de Staat van de opdrachtgever
         die van invloed kunnen zijn op de installatie of opbouw van de
         geleverde goederen ;
      c) natuurlijke belemmeringen of omstandigheden die van invloed kunnen
         zijn op de aflevering van de goederen en die door een ervaren
         leverancier redelijkerwijs niet waren te voorzien ;
      d) dienstorders die van invloed zijn op de datum van voltooiing, voor
         zover deze niet zijn uitgevaardigd omdat de leverancier 1n gebreke is
         gebleven ;
      e) nlet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit hoofde
         van de overeenkomst ;
      f) schorsing van de aflevering en/of Installatie van de goederen buiten
         de schuld van de leverancier ;
      g) overmacht ;
      h) andere 1n deze algemene voorwaarden genoemde oorzaken die niet te
         wijten zijn aan het in gebreke blijven van de leverancier.
 ---pagebreak---                                   - 125 -
20.2. Wanneer de leverancier aanspraak meent te kunnen maken op verlenging van
      de uitvoeringstermijn, stelt hij binnen 15 dagen nadat hij zich er
       rekenschap van heeft gegeven dat vertraging zou kunnen optreden, de
      directie in kennis van zijn voornemen om een verzoek tot verlenging in te
      dienen ; tenzij tussen de leverancier en de directie anders is overeen-
      gekomen, verschaft de leverancier de directie uiterlijk 60 dagen daarna
      volledige en nauwkeurige gegevens met betrekking tot zijn verzoek, opdat
      dit tijdig kan worden onderzocht.
20.3. Na naar behoren te hebben overlegd met de opdrachtgever en, 1n voorkomend
      geval, met de leverancier, verleent de directie, Indien verlenging van de
      uitvoeringstermijn In de toekomst of met terugwerkende kracht gerecht-
      vaardigd is, deze verlening of deelt zij de leverancier mee dat hij geen
      recht op verlenging heeft.
                                   ARTIKEL 21
                          Vertraging bij de uitvoering
21.1. Als de leverancier er niet in slaagt enige of alle goederen te leveren of
      de diensten te verrichten binnen de in de overeenkomst vastgestelde
      termijn(en), heeft de opdrachtgever, zonder formele kennisgeving en
      onverminderd zijn andere rechtsmiddelen uit hoofde van de overeenkomst,
      recht op gefixeerde schadevergoeding voor iedere dag of ieder dagdeel
      tussen het einde van de gestelde uitvoeringstermijn of de uit hoofde van
      artikel 20 verlengde uitvoeringstermijn en het werkelijke tijdstip van
      voltooiing, tegen het tarief en tot het maximumbedrag als bepaald in de
      bijzondere voorwaarden.
21.2. Indien de opdrachtgever aanspraak kan maken op het in artikel 21.1.
      genoemde maximumbedrag, kan hij na kennisgeving aan de leverancier :
      a) beslag leggen op de uitvoeringsgarantie ; en/of
      b) de overeenkomst beëindigen ; en
      c) voor rekening van de leverancier een overeenkomst met een derde
          sluiten voor de uitvoering van het resterende gedeelte van de
          leveringen.
                                   ARTIKEL 22
                                   Wijzigingen
22.1. De directie heeft de bevoegdheid opdracht te geven tot wijziging van een
      deel van de leveringen dat nodig is voor de correcte uitvoering en
      afwerking van de leveringen. Bedoelde wijzigingen kunnen het volgende
      omvatten : toevoegingen, weglatingen, vervangingen, wijzigingen zowel van
      kwaliteit, kwantiteit, vorm, karakter of aard als in tekeningen,
 ---pagebreak---                                  - 126 -
      ontwerpen of specificaties, indien de te verrichten leveringen speciaal
      voor de opdrachtgever moeten worden vervaardigd, alsmede 1n de methode
      van verzending of verpakking, de plaats van aflevering en 1n de voor-
      geschreven volgorde, werkwijze of planning voor de uitvoering van de
      leveringen. Een opdracht tot wijziging leidt niet tot nietigheid of
      ongeldigheid van de overeenkomst, doch de eventuele gevolgen worden
      gewaardeerd overeenkomstig de artikelen 22.5. en 22.7.
22.2. Wijzigingen mogen uitsluitend worden aangebracht op grond van dienst-
      orders, met dien verstande dat :
      a) Indien de directie het om enigerlei reden noodzakelijk acht om een
         mondelinge opdracht te geven, deze opdracht zo spoedig mogelijk door
         haar 1n een dienstorder wordt bevestigd ;
      b) Indien de leverancier een 1n artikel 22.2., onder a), bedoelde
         mondelinge opdracht schriftelijk bevestigt en deze bevestiging niet
         terstond schriftelijk door de directie wordt weerlegd, een dienstorder
         voor de wijziging wordt geacht te zijn uitgevaardigd ;
      c) een dienstorder tot wijziging niet vereist is voor een vermeerdering
         of vermindering van de hoeveelheid werk die het gevolg 1s van over- of
         onderschrijding van de in het becijferd bestek of in de staat van
         eenheidsprijzen vermelde hoeveelheid.
22.3. Voordat de directie een dienstorder tot wijziging laat uitgaan, stelt
      zij, behalve in de gevallen bedoeld 1n artikel 22.2., de leverancier in
      kennis van de aard en de vorm van die wijziging. De leverancier dient zo
      spoedig mogelijk na ontvangst van deze kennisgeving bij de directie een
      voorstel in, inhoudende :
      a) een beschrijving van de eventuele taken of maatregelen en een
         uitvoeringsschema ;
      b) eventueel noodzakelijke wijzigingen in het algemeen tijdschema of met
         betrekking tot een van de verplichtingen van de leverancier krachtens
         de overeenkomst ;
      c) eventuele aanpassing van de aannemingssom, overeenkomstig het bepaalde
         in artikel 22.
22.4. Nadat de directie de voorstellen van de leverancier, als bedoeld in
      artikel 22.3., heeft ontvangen, besluit zij, na naar behoren overleg te
      hebben gepleegd met de opdrachtgever en, 1n voorkomend geval, met de
      leverancier, zo spoedig mogelijk of de wijziging zal worden uitgevoerd.
      Indien dat het geval 1s, geeft zij vla een dienstorder de opdracht dat de
      wijziging wordt uitgevoerd tegen de prijzen en overeenkomstig de voor-
      waarden zoals die in de in artikel 22.3. bedoelde voorstellen van de
      leverancier zijn bedongen of zoals die door de directie zijn gewijzigd
      overeenkomstig artikel 22.5.
 ---pagebreak---                                   - 127 -
22.5. De prijs van alle door de directie overeenkomstig artikel 22.4. opge-
       dragen wijzigingen wordt door de directie vastgesteld overeenkomstig de
       volgende beginselen :
       a) voor taken van dezelfde aard en uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden
          als taken waarvoor een prijsopgave 1s gedaan in het becijferd bestek
          of in de staat van eenheidsprijzen, wordt de waarde tegen de daarin
          opgenomen prijzen en tarieven berekend ;
      b) voor taken die niet van dezelfde aard zijn of niet onder dezelfde
          voorwaarden worden uitgevoerd, worden de prijzen en tarieven van de
          overeenkomst, voor zover zulks redelijk is, als basis voor de
          berekening gebruikt ; 1s zulks niet het geval, dan maakt de directie
          •en billijke berekening ;
      c) 1s de aard of het bedrag van een wijziging ten opzichte van de aard of
          het bedrag van de overeenkomst in haar geheel of een deel daarvan,
          zodanig dat een voor een bepaalde post 1n de overeenkomst opgenomen
          tarief of prijs volgens de directie door die wijziging onredelijk is
          geworden, dan stelt de directie een tarief of prijs vast die zij in de
          gegeven omstandigheden redelijk en passend acht ;
      d) Indien een wijziging noodzakelijk is ten gevolge van in gebreke
          blijven of contractbreuk door de leverancier, komen alle extra kosten
          in verband met deze wijziging ten laste van de leverancier.
22.6. Wanneer de leverancier een dienstorder betreffende de verlangde wijziging
      ontvangt, voert hij de wijziging uit en is hij daarbij door deze algemene
      voorwaarden gebonden alsof de wijziging in de overeenkomst was opgenomen.
      De leveringen mogen niet worden uitgesteld tot er een verlenging van de
      uitvoeringstermijn of een aanpassing van de aannemingssom wordt toege-
      kend. Indien de opdracht voor een wijziging voorafgaat aan de aanpassing
      van de aannemingssom, dient de leverancier een overzicht bij te houden
      van de kosten en de tijd die met de uitvoering van de wijziging gemoeid
      zijn. Deze gegevens dienen te allen redelijke tijde voor de directie ter
      inzage beschikbaar te zijn.
22.7. Blijkt bij de voorlopige overneming dat een dienstorder of een andere
      omstandigheid die niet aan het in gebreke blijven van de leverancier te
      wijten 1s, tot gevolg heeft dat de totale waarde van het volgens de
      overeenkomst voorgeschreven leveringen met meer dan 15 % van de aan-
      nemingssom is gestegen of gedaald, dan beslist de directie, na overleg
      met de opdrachtgever en de leverancier, over een verhoging of verlaging
      van de aannemingssom ingevolge de toepassing van artikel 22.5. De aldus
      vast te stellen som wordt gebaseerd op het bedrag waarmee de waarde-
      stijging of -daling 15 % overschrijdt. De directie stelt de opdrachtgever
      en de leverancier van dit bedrag in kennis en de aannemingssom wordt
      dienovereenkomstig aangepast.
 ---pagebreak---                                     - 128 -
                                     ARTIKEL 23
                                      Schorsing
 23.1. De directie kan de leverancier te allen tijde via een dienstorder
       opdracht geven tot schorsing :
        a) van de verdere vervaardiging van de te leveren goederen ; of
       b) van de aflevering van de goederen op de plaats van overneming op het
            in het algemeen tijdschema vastgestelde tijdstip, of, Indien geen
           tijdstip is aangegeven, op het voor de aflevering geschikte tijdstip ;
           of
       c) van de Installatie van de goederen die op de plaats van overneming
           zijn afgeleverd.
23.2. Zelfs Indien de goederen conform de overeenkomst op de plaats van
       overneming zijn afgeleverd maar de installatie ervan door de directie is
       geschorst, moet de leverancier tijdens de periode van schorsing de bij
       hem of elders opgeslagen leveringen zoveel mogelijk en overeenkomstig de
       instructies van de directie tegen kwaliteitsverlies, verlies of schade
       beschermen en vrijwaren.
23.3. De extra uitgaven In verband met deze beschermende maatregelen worden aan
       de aannemingssom toegevoegd. De leverancier kan echter geen aanspraak
       maken op vergoeding van extra uitgaven Indien de schorsing :
       a) onderwerp van andersluidende bepalingen 1n de overeenkomst is ; of
       b) noodzakelijk is in verband met de normale klimatologische
           omstandigheden op de plaats van overneming ; of
       c) noodzakelijk is wegens enig 1n gebreke blijven van de leverancier ; of
       d) noodzakelijk is voor de veiligheid of de correcte uitvoering van de
           overeenkomst of enig onderdeel daarvan, voor zover deze noodzakelijk-
           heid niet voortvloeit uit een handeling of 1n gebreke blijven van de
           directie of de opdrachtgever.
23.4. De leverancier heeft geen recht op dergelijke aanvullingen op de
       aannemingssom als hij de directie niet binnen 30 dagen na ontvangst van
      de order tot schorsing van verdere uitvoering of aflevering, meedeelt dat
      hij daar aanspraak op w11 maken.
23.5. Na overleg met de opdrachtgever en de leverancier kent de directie de
      leverancier die daar aanspraak op maakt, een zodanige bijbetaling en/of
      verlenging van de uitvoeringstermijn toe als zij billijk en redelijk
      acht.
 ---pagebreak---                                    - 129 -
 23.6. Indien de periode van schorsing 180 dagen overschrijdt en de schorsing
       niet aan het in gebreke blijven van de leverancier toe te schrijven is,
       kan de leverancier de directie schriftelijk toestemming vragen de
       leveringen binnen 30 dagen te hervatten, of kan hij de overeenkomst
       beëindigen.
                          MATERIALEN EN WERKUITVOERING
                                   ARTIKEL 24
                           Kwaliteit van de leveringen
24.1. De leveringen moeten in alle opzichten voldoen aan de in de bijzondere
       voorwaarden opgenomen technische specificaties en 1n alle opzichten
       overeenstemmen met de 1n de overeenkomst opgenomen tekeningen, staten,
       modellen, monsters, mallen en overige vereisten, die gedurende de gehele
       uitvoeringstermijn voor identificatie ter beschikking van de opdracht-
       gever en de directie worden gehouden.
24.2. Voor ledere voorafgaande technische keuring die in de bijzondere voor-
       waarden wordt voorgeschreven, dient de leverancier een verzoek tot de
       directie te richten. Dit verzoek behelst de specificatie van de
       materialen, voorwerpen en monsters die in overeenstemming met de overeen-
       komst ter keuring worden voorgelegd, en Indien van toepassing het nummer
       van de partij en de plaats waar de keuring dient te geschieden. De in het
       verzoek omschreven voorwerpen, materialen en monsters moeten voorafgaand
       aan hun opneming in de leveringen door de directie in overeenstemming met
       de vereisten voor technische aanvaarding worden verklaard.
24.3. Ook na een dergelijke technische goedkeuring van materialen of produkten
       die bestemd zijn om in de leveringen te worden opgenomen of bij de
       vervaardiging van bestanddelen te worden verwerkt, kunnen deze materialen
       of produkten alsnog worden afgekeurd en dienen zijn onmiddellijk door de
       leverancier te worden vervangen wanneer bij een nieuw onderzoek gebreken
       of onvolkomenheden worden geconstateerd. De leverancier kan in de
       gelegenheid worden gesteld de afgekeurde materialen of produkten te her-
       stellen en in goede staat te brengen, maar deze materialen en produkten
       zullen alleen voor opneming in de leveringen worden goedgekeurd als ze
       tot tevredenheid van de directie zijn hersteld en 1n goede staat zijn
       gebracht.
                                   ARTIKEL 25
                           Inspectie en proefnemingen
25.1. De leverancier draagt er zorg voor dat de leveringen voldoende tijdig op
      de plaats van overneming worden afgeleverd om de directie gelegenheid te
      geven voor de keuring van de leveringen. De leverancier wordt geacht zich
      volkomen rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die zich
      daarbij kunnen voordoen, en dehalve wordt hem niet toegestaan zich te
      beroepen op enige oorzaak voor vertraging In het nakomen van zijn
      verplIchtingen.
 ---pagebreak---                                    - 130 -
 25.2. De directie heeft het recht om, hetzij zelf, hetzij middels haar
       gemachtigde, de bestanddelen, materialen en de uitvoering op gezette
        tijden te inspecteren, aan onderzoeken, metingen en proefnemingen te
        onderwerpen, en om de gang van zaken te controleren bij de voorbereiding,
       de vervaardiging of de produktie van alles wat wordt voorbereid,
       vervaardigd of geproduceerd om krachtens de overeenkomst te worden
       afgeleverd, ten einde vast te stellen of de bestanddelen, materialen en
       uitvoering aan de eisen Inzake kwaliteit en hoeveelheid voldoen. Dit
       gebeurt op de plaats van voorbereiding, vervaardiging of produktie dan
       wel op de plaats van overneming of op andere plaatsen die in de
       overeenkomst worden genoemd.
25.3. De leverancier dient met het oog op deze proefnemingen en inspecties :
       a) de directie tijdelijk en gratis de bijstand te verlenen, alsmede de
           monsters en proefstukken, de machines, het materieel, de werktuigen,
           de materialen, de tekeningen en de produktlegegevens ter beschikking
           te stellen die normaal gesproken voor inspecties en proefnemingen
           nodig zijn :
       b) tijdstip en plaats van de proefnemingen overeen te komen met de
           directie :
       c) te allen redelijke tijde aan de directie toegang te verschaffen tot de
           plaats van de proefnemingen.
25.4. Als de directie op de afgesproken dag voor de proefnemingen niet aanwezig
       is, kan de leverancier, tenzij de directie hem een andere instructie
       verstrekt, overgaan tot de-uitvoering van de proefnemingen, die worden
       geacht in aanwezigheid van de directie te zijn verricht. De leverancier
       doet terstond naar behoren gewaarmerkte afschriften van de resultaten
       toekomen aan de directie, die, als zij de proefneming niet heeft
       bijgewoond, door de proefnemingsresultaten is gebonden.
25.5. Wanneer bestanddelen en materialen de 1n artikel 25 bedoelde
       proefnemingen met goed gevolg hebben doorstaan, stelt de directie de
       leverancier daarvan 1n kennis of ondertekent zij het desbetreffende
       attest van de leverancier.
25.6. Als de directie en de leverancier het niet eens zijn over de resultaten
       der proefnemingen, geven zij elkaar binnen 15 dagen nadat het
       meningsverschil is gerezen, een verklaring van hun standpunt. Zowel de
       directie als de leverancier kunnen verlangen dat de proefnemingen onder
       dezelfde omstandigheden en op dezelfde voorwaarden worden herhaald of dat
       ze, indien een van de belde partijen zulks wenst, opnieuw worden
       uitgevoerd door een 1n gezamenlijk overleg uitgekozen deskundige. Alle
       verslagen over de proefnemingen worden ingediend bij de directie, die de
       resultaten onderwijld aan de leverancier doet toekomen. De resultaten van
       de herkeuring zijn beslissend. De kosten voor herkeuring komen ten laste
       van de partij wier ongelijk 1s gebleken uit het resultaat van de
       herkeuring.
25.7. B1j haar taakuitoefening 1s de directie en zijn alle door haar
       gemachtigde personen gehouden informatie die bij de inspecties en
       proefnemingen ter zake van de produktiemethoden en de werkwijze van de
      onderneming is verkregen, uitsluitend ter kennis te brengen van degenen
      die bevoegd zijn daarvan kennis te nemen.
 ---pagebreak---                                      - 131 -
                                     ARTIKEL 26
                             Eigendom van de leveringen
26.1. In de bijzondere voorwaarden kan worden bepaald dat de leverancier, ten
      einde zich er met betrekking tot een deel van de leveringen van te
      verzekeren dat betaling krachtens artikel 32 plaatsvindt voordat de
      goederen op de plaats van overneming zijn afgeleverd, gehouden is :
      a) de eigendom van het desbetreffende gedeelte aan de opdrachtgever over
          te dragen ; of
      b) dat gedeelte van de leveringen te onderwerpen aan een retentierecht
          ten gunste van de opdrachtgever ; of
       c) dat gedeelte van de leveringen te onderwerpen aan eender welke andere
          regeling betreffende voorrang of zekerheid.
26.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst vóór de voltooiing ervan,
      draagt de leverancier eender welk gedeelte van de leveringen dat
      krachtens artikel 26.1. eigendom van de opdrachtgever is geworden of aan
      een retentierecht is onderworpen, aan dfe opdrachtgever over. Blijft de
       leverancier in gebreke, dan kan de opdrachtgever de noodzakelijk geachte
      maatregelen nemen om in het bezit te komen van die. leveringen en de
      daarmee verband houdende kosten op de leverancier verhalen.
                                     BETALINGEN
                                     ARTIKEL 27
                                      Algemeen
27.1. Betalingen worden in de nationale valuta verricht, tenzij in de overeen-
      komst anders is bepaald.
27.2. De administratieve of technische bepalingen voor de betaling van voor-
      schotten, termijnbetalingen en/of eindafrekeningen overeenkomstig de
      artikelen 28 tot en met 36 worden vastgesteld in de bijzondere
      voorwaarden.
                                     ARTIKEL 28
                  Overeenkomsten op basis van voorlopige prijzen
28.1. In uitzonderlijke gevallen, wanneer niet alle prijzen vooraf kunnen
      worden bepaald, kan, in overleg tussen en met instemming van de opdracht-
      gever en de leverancier, een overeenkomst op basis van voorlopige prijzen
      worden gegund. Het bedrag van de overeenkomst wordt aanvankelijk bepaald
 ---pagebreak---                                    - 132 -
       op basis van voorlopige prijzen, en daarna, wanneer de ultvoerings-
       voorwaarden van de overeenkomst bekend zijn, volgens de in de bijzondere
       voorwaarden uiteengezette procedure.
28.2. De leverancier dient de opdrachtgever of de directie alle Inlichtingen te
       verschaffen die deze redelijkerwijs ten aanzien van met de overeenkomst
       verband houdende zaken in verband met de berekeningen kunnen verlangen.
       Wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt over de bepaling van de
      waarde van de leveringen, worden de te betalen bedragen bepaald door de
       directie.
                                   ARTIKEL 29
                                  Voorschotten
29.1. Tenzij anders bepaald In de bijzondere voorwaarden, worden aan de
       leverancier op zijn verzoek voor verrichtingen 1n verband met de
       uitvoering van de leveringen voorschotten toegekend 1n de vorm van een
       vast bedrag.
29.2. Behoudens het bepaalde in de bijzondere voorwaarden, mag het totale
      bedrag van de voorschotten niet meer bedragen dan 60 % van de
      aannemingssom.
29.3. Voorschotten worden pas verstrekt nadat :
      a) de overeenkomst is gesloten ;
      b) de leverancier de uitvoeringsgarantie overeenkomstig artikel 11 aan de
          opdrachtgever heeft verstrekt ;
      c) de leverancier aan de opdrachtgever voor het volledige bedrag van het
          voorschot een afzonderlijke afroepgarantie van de 1n artikel 11
          genoemde instellingen heeft gegeven, die van kracht blijft gedurende
          ten minste 60 dagen na de voorlopige overneming van de leveringen.
29.4. De leverancier gebruikt het voorschot alleen voor verrichtingen in
      verband met de leveringen van de goederen. Indien de leverancier misbruik
      maakt van een gedeelte van het voorschot, dient hij het voorschot
      onmiddellijk terug te betalen en worden er vereer geen voorschotten meer
      aan hem betaald.
29.5. Indien de voorschotgarantie niet meer geldig 1s en de leverancier
      verzuimt deze weer te doen gelden, kan de opdrachtgever hetzij een bedrag
      ter grootte van het voorschot inhouden op latere betalingen die krachtens
      de overeenkomst aan de leverancier verschuldigd zijn, hetzij
      artikel 11.6. toepassen.
29.6. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak
      daarvan, kunnen de garanties tot zekerstelling van de voorschotten
      onmiddellijk worden ingeroepen met het oog op terugbetaling van het nog
      door de leverancier verschuldigde saldo van de voorschotten, zonder dat
      de borg de betaling ervan op welke gronden dan ook kan uitstellen of
      betwisten.
 ---pagebreak---                                    - 133 -
29.7.  De in artikel 29 bedoelde voorschotgarantie wordt niet vrijgegeven
       voordat de voorlopige overneming van de leveringen heeft plaatsgevonden,
       maar wel binnen 60 dagen na de datum van voorlopige overneming.
 29.8. De nadere voorwaarden en procedures voor de toekenning en terugbetaling
       van voorschotten worden omschreven in de bijzondere voorwaarden.
                                    ARTIKEL 30
                                    Inhoudingen
30.1. Het bedrag dat op de termijnbetalingen wordt ingehouden als zekerheid
       voor de verplichtingen van de leverancier gedurende de garantietermijn,
       alsmede de nauwkeurige voorschriften waaraan deze zekerheid moet voldoen,
       worden in de bijzondere voorwaarden vastgesteld ; dit bedrag mag echter
       1n geen geval hoger zijn dan 10 % van de aannemingssom.
30.2. Uiterlijk tot de voorlopige overneming van de leveringen en met
       Instemming van de opdrachtgever kan de leverancier de inhoudingen
       desgewenst vervangen door een Inhoudingsgarantie die wordt verstrekt
       overeenkomstig artikel 11.3.
30.3. De Inhouding of de inhoudingssgarantie wordt vrijgegeven binnen 90 dagen
       na de datum van definitieve overneming van de leveringen.
                                    ARTIKEL 31
                                  Pr1jsherzienlng
31.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden en
       behoudens artikel 31.4. is de overeenkomst een overeenkomst met vaste
       prijzen die niet voor herziening vatbaar zijn.
31.2. Bij overeenkomsten met voor herziening vatbare prijzen wordt bij de
       prijsherziening rekening gehouden met schommelingen in de prijzen voor
       belangrijke lokale of externe posten die als grondslag dienen voor de
       berekening van de inschrijvingssom, zoals arbeidslonen, diensten,
       materialen en leveringen, alsmede met de uit wettelijke bepalingen of
       regelingen voortvloeiende lasten. De nadere voorschriften voor de
       herziening worden 1n de bijzondere voorwaarden vastgelegd.
31.3. De 1n de Inschrijving van de leverancier vermelde prijzen worden geacht
       a) te zijn opgemaakt op grond van de omstandigheden die golden 30 dagen
          voor de uiterste datum voor indiening van de Inschrijvingen of,
          Ingeval van onderhandse overeenkomsten, op de datum van de
          overeenkomst ;
      b) rekening te houden met de wetten en relevante belastingvoorschriften
          die van toepassing waren op de overeenkomstig artikel 31.3., onder a),
          bepaalde referentiedatum.
 ---pagebreak---                                     - 134 -
 31.4. Wanneer na de in artikel 31.3. beoogde datum een wet, verordening,
       decreet of andere wettelijke regeling van een staat of deelstaat, dan wel
       een regeling of beschikking van een plaatselijke of andere overheids-
        instantie, wordt gewijzigd of 1n werking treedt, met als gevolg dat er
       een wijziging optreedt 1n de contractuele relatie tussen de partijen bij
       de overeenkomst, plegen de opdrachtgever en de leverancier overleg over
       de wijze waarop verder krachtens de overeenkomst te werk moet worden
       gegaan ; ingevolge dat overleg kunnen zij besluiten :
       a) dat de overeenkomst wordt gewijzigd ; of
       b) dat de ene partij aan de andere een vergoeding voor het ontstane
           nadeel betaalt ; of
       c) dat de overeenkomst in onderlinge overeenstemming wordt beëindigd.
 31.5. In geval van vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, waarvoor
       de leverancier verantwoordelijk 1s, of aan het eind van de uitvoerings-
       termijn, die 1n voorkomend geval conform de overeenkomst 1s gewijzigd,
       worden de prijzen in de 30 dagen voor de voorlopige overneming niet meer
       herzien, behoudens toepassing van een nieuwe prijsindexering, indien
       zulks in het voordeel van de opdrachtgever 1s.
                                    ARTIKEL 32
                                 Termljnbetal1ngen
32.1. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden dient de leverancier,
       aan het eind van iedere in artikel 32.7. bedoelde periode en in een door
       de directie goedgekeurde vorm, bij de directie een verzoek tot termijn-
       betaling in. Naargelang van het geval bevat dit verzoek de volgende
       gegevens :
       a) de volgens de overeenkomst geraamde waarde van de leveringen die aan
           het eind van de betrokken periode zijn verricht ;
       b) een bedrag dat een eventuele prijsherziening krachtens artikel 31
          weergeeft ;
       c) een bedrag dat moet worden Ingehouden overeenkomstig artikel 30 ;
       d) deb1ter1ngen/cred1teringen met betrekking tot de betrokken periode ten
          aanzien van goederen die in het kader van de overeenkomst zijn
          geleverd, maar nog niet zijn geïnstalleerd of 1n werking zijn gesteld,
          ter hoogte van het bedrag en onder de voorwaarden neergelegd in
          artikel 32.2. ;
      e) alle andere bedragen waarop de leverancier krachtens de overeenkomst
          recht kan doen gelden.
32.2. De leverancier heeft recht op de bedragen die de directie passend acht
      met betrekking tot goederen die 1n het kader van de overeenkomst zijn
      geleverd, maar nog niet zijn geïnstalleerd of 1n werking zijn gesteld,
      mits :
 ---pagebreak---                                    - 135 -
       a) de leveringen beantwoorden aan de specificaties van de overeenkomst en
          zodanig 1n partijen zijn gesorteerd dat zij door de directie kunnen
          worden herkend ;
       b) de goederen op de plaats van overneming zijn afgeleverd en ten
          genoegen van de directie naar behoren zijn opgeslagen en beveiligd
          tegen verlies, beschadiging of kwaliteitsvermindering ;
       c) het overzicht van de leverancier inzake de behoeften, de bestellingen,
          de ontvangst en het gebruik van de goederen en materialen krachtens de
          overeenkomst wordt bijgehouden in een door de directie goedgekeurde
          vorm, en door de directie kan worden geverifieerd ;
       d) de leverancier, te zamen met zijn declaratie, een raming van de waarde
          van de op de plaats van overneming aanwezige leveringen indient,
          alsmede alle bescheiden die de directie nodig kan hebben voor de
          waardebepaling van de leveringen en waaruit blijkt dat de leverancier
          daarvan eigenaar is en ervoor heeft betaald ; en mits
       e) indien zulks in de bijzondere voorwaarden is bepaald, de eigendom van
          de leveringen als bedoeld in artikel 26 wordt geacht aan de opdracht-
          gever te zijn overgedragen.
32.3. Wanneer de directie ingevolge artikel 32 door haar gefiatteerde termijn-
      betalingen met betrekking tot goederen en materialen goedkeurt, doet dat
      geen afbreuk aan het recht dat de directie krachtens de overeenkomst
      heeft om goederen en materialen die niet aan de overeenkomst voldoen, af
      te keuren. Indien zulks in de bijzondere voorwaarden is bepaald, worden
       in geval van afkeuring de afgekeurde goederen en materialen onmiddellijk
      weer eigendom van de leverancier.
32.4. De leverancier is aansprakelijk voor verlies, beschadiging en de kosten
      van opslag, verplaatsing en verwijdering van de afgekeurde goederen en
      materialen van de plaats van overneming en dient de nodige aanvullende
      verzekeringen af te sluiten ter dekking van risico's In verband met
      verlies of beschadiging, ongeacht de oorzaak.
32.5. Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek om termijnbetaling wordt dit
      goedgekeurd of zodanig gewijzigd dat het volgens de directie het bedrag
      weergeeft waarop de leverancier krachtens de overeenkomst recht heeft.
      Bij verschil van mening over de waarde van een post is het oordeel van de
      directie doorslaggevend. Na vaststelling van het aan de leverancier
      verschuldigde bedrag verstrekt de directie de opdrachtgever en de
      leverancier een termijnbetal1ngscert1fIcaat voor het aan de leverancier
      verschuldigde bedrag en deelt zij de leverancier mede voor welke
      leveringen betaling plaatsvindt.
32.6. De directie mag vla een termijnbetalingscertlfIcaat correcties of
      wijzigingen aanbrengen 1n alle eerder door haar afgegeven certificaten en
      1s gemachtigd de waardebepaling van een termijnbetalIngscertificaat te
      wijzigen of de afgifte van een certificaat te weigeren Indien de overeen-
      komst of onderdelen daarvan niet tot haar genoegen zijn uitgevoerd.
 ---pagebreak---                                 - 136 -
32.7. De frequentie van de termijnbetalingen wordt vastgesteld in de bijzondere
      voorwaarden overeenkomstig de karakteristieken van de leveringen.
32.8. In de bijzondere voorwaarden kan worden voorgeschreven dat sommige
      termijnbetalingen in hun geheel moeten worden gegarandeerd door een
      overeenkomstig artikel 11 goedgekeurde garantie.
                                    ARTIKEL 33
                                  Eindafrekening
33.1. Uiterlijk 60 dagen na afgifte van het in artikel 42 genoemde certificaat
      van definitieve overneming dient de leverancier bij de directie een
      ontwerp-eindafrekening in, samen met bewijsstukken waarin op gedetail-
       leerde wijze de waarde van de krachtens de overeenkomst uitgevoerde
       leveringen, alsmede alle andere bedragen waarop de leverancier in het
      kader van de overeenkomst recht meent te hebben, zijn aangegeven, ten
      einde de directie in staat te stellen de eindafrekening op te maken.
      Overeenkomstig artikel 33.6. kan evenwel in de bijzondere voorwaarden
      worden bepaald dat de ontwerp-eindafrekening en de daarmee samenhangende
      procedures vóór de afgifte van het certificaat van voorlopige overneming
      afgehandeld moeten worden.
33.2. Binnen 60 dagen na ontvangst van deze ontwerp-eindafrekening en van alle
      gegevens die redelijkerwijs voor de controle ervan nodig zijn, stelt de
      directie de eindafrekening op met de volgende bedragen :
      a) het bedrag dat volgens haar krachtens de overeenkomst uiteindelijk
          verschuldigd is, en
      b) na vaststelling van de reeds verrichte betalingen en met alle bedragen
          waarop de opdrachtgever krachtens de overeenkomst recht heeft, het
          eventuele saldo dat de opdrachtgever aan de leverancier verschuldigd
          is, of dat de leverancier aan de opdrachtgever verschuldigd is, naar
          gelang van het geval.
33.3. De directie verstrekt de opdrachtgever of diens naar behoren gemachtigde
      vertegenwoordiger en de leverancier de eindafrekening met het definitieve
      bedrag waarop de leverancier krachtens de overeenkomst recht heeft. De
      opdrachtgever of diens naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger en de
      leverancier ondertekenen de eindafrekening, waardoor zij de gehele en
      definitieve waarde erkennen van de leveringen die krachtens de overeen-
      komst zijn uitgevoerd en zij sturen de directie onmiddellijk een onder-
      tekend exemplaar. De eindafrekening bevat evenwel geen betwiste bedragen
      die het voorwerp zijn van onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of
      beslechting.
 ---pagebreak---                                   - 137 -
 33.4. De door de leverancier ondertekende eindafrekening vormt een schrifte-
       lijke kwijting aan de opdrachtgever, ter bevestiging dat het in de
       eindafrekening vermelde bedrag de gehele en definitieve vereffening is
       van alle bedragen die aan de leverancier uit hoofde van de overeenkomst
       verschuldigd zijn, behalve die bedragen die het voorwerp zijn van een
       minnelijke schikking, arbitrage of beslechting. Deze kwijting 1s echter
       pas effectief na betaling van bedragen die verschuldigd zijn op grond van
       de eindafrekening en nadat de 1n artikel 11 vermelde uitvoeringsgarantie
       aan de leverancier is gerestitueerd.
33.5. De opdrachtgever kan door de leverancier niet aansprakelijk worden
       gesteld voor welke kwesties dan ook die voortvloeien uit of verband
       houden met de overeenkomst of de uitvoering van de leveringen, tenzij de
       leverancier dienaangaande aanspraken in zijn ontwerp-eindafrekening heeft
       gemaakt.
33.6. Gelet op de gebruiken in de Staat van de opdrachtgever kan in de
       bijzondere voorwaarden worden afgeweken van artikel 33.
                                   ARTIKEL 34
                               Betaling aan derden
34.1. Opdrachten tot betaling aan derden kunnen slechts worden uitgevoerd na
       een cessie overeenkomstig artikel 6. De cessie wordt ter kennis van de
       opdrachtgever gebracht.
34.2. Kennisgeving van cessionarissen geschiedt uitsluitend door de
       leverancier.
34.3. Onverminderd de in artikel 35 genoemde termijn beschikt de opdrachtgever,
       1n geval van rechtsgeldig derdenbeslag op het eigendom van de
       leverancier, dat betrekking heeft op aan hem verschuldigde bedragen uit
       hoofde van de overeenkomst, over 30 dagen om de betalingen aan de
       leverancier te hervatten ; deze termijn gaat in op de dag waarop hij
       kennisgeving ontvangt van de definitieve opheffing van het beletsel tot
       betaling.
                                   ARTIKEL 35
                            Achterstallige betalingen
35.1. De bedragen die verschuldigd zijn op grond van de door de directie
      afgegeven termijnbetalingscertificaten en eindafrekening, worden door de
      opdrachtgever aan de leverancier uitbetaald binnen 90 dagen nadat dit
      certificaat of deze afrekening bij de opdrachtgever 1s ingekomen. Bij
      overschrijding van de betalingstermijn heeft de leverancier recht op
 ---pagebreak---                                  - 138 -
      rente, berekend naar het aantal dagen vertraging en tegen het in de
      bijzondere voorwaarden vastgestelde percentage, over een eveneens in de
      bijzondere voorwaarden vermelde max1mumperiode. De leverancier, heeft
      onverminderd alle andere rechten en verhaalmiddelen krachtens de overeen-
      komst, recht op betaling van die rente. Voor wat de eindafrekening
      betreft wordt de rente voor de achterstallige betaling op dagbasls
      berekend tegen het in de bijzondere voorwaarden vastgestelde percentage.
35.2. Is meer dan 120 dagen na het verstrijken van de in artikel 35.1. vast-
      gestelde termijn geen betaling geschied, dan ontstaat voor de leverancier
      het recht om de overeenkomst niet uit te voeren of te beëindigen.
                                  ARTIKEL 36
                         Betalingen in vreemde valuta
      Indien de leverancier krachtens de overeenkomst recht heeft op betalingen
      1n vreemde valuta, zijn de omrekeningskoersen voor de betalingen die
      welke door de centrale bank van de Staat van de opdrachtgever zijn
      vastgesteld 30 dagen vóór de uiterste datum voor dé indiening van de
      Inschrijvingen voor de opdracht. Die omrekeningskoersen zijn vast.
                            OVERNEMING EN GARANTIE
                                  ARTIKEL 37
                                  Aflevering
37.1. De leverancier levert de goederen af overeenkomstig de bepalingen van de
      overeenkomsten en de leverancier blijft verantwoordelijk voor de
      leveringen tot de voorlopige overneming.
37.2. De leverancier verpakt de leveringen zoals vereist 1s om te voorkomen dat
      zij schade of kwaliteitsverminderingen oplopen gedurende het vervoer naar
      hun eindbestemming als bepaald in de overeenkomst. De verpakking moet
      voldoende zijn om zonder beperkingen ruwe verlading, blootstelling aan
      extreme temperaturen, zout en neerslag gedurende het vervoer en opslag in
      de buitenlucht te kunnen doorstaan. Omvang en gewicht van de verpakking
      moeten, in voorkomend geval, zijn afgestemd op de afgelegen ligging van
      de eindbestemming van de leveringen en de mogelijke afwezigheid van
      faciliteiten voor het verladen van zware vrachten op alle punten tijdens
      het vervoer.
37.3. Verpakking, merking en begeleidende documenten in en bulten op de
      verpakking moeten in overeenstemming zijn met de bijzondere eisen die
      uitdrukkelijk 1n de overeenkomst worden gesteld, onder voorbehoud van
      wijzigingen daarin volgens latere instructies van de opdrachtgever.
 ---pagebreak---                                    - 139 -
 37.4. De leveringen worden niet naar de plaats van overneming verzonden of
        aldaar afgeleverd dan nadat de leverancier van de directie een schrif-
       telijke bevestiging heeft verkregen uit hoofde waarvan de goederen mogen
       worden afgeleverd. De leverancier 1s verantwoordelijk voor de aflevering
       op de plaats van overneming van alle leveringen en voor het leveranciers-
       materieel dat ten behoeve van de overeenkomst 1s vereist.
 37.5. Iedere aflevering moet vergezeld gaan van een door de leverancier
       opgemaakte staat. Deze staat, die conform het In de bijzondere voor-
       waarden voorgeschreven model is, behelst met name de volgende gegevens :
       - de afleveringsdatum ;
       - het referentienummer van de overeenkomst ;
       - de identiteitsgegevens betreffende de leverancier ;
       - de omschrijving van de geleverde goederen, eventueel met opgave van de
          verdeling over de verpakkingen.
37.6. Iedere verpakking moet duidelijk voorzien zijn van het volgnummer vermeld
       1n de 1n artikel 37.5. bedoelde staat ; tenzij anders voorgeschreven,
       bevat deze staat een inventaris van de inhoud.
37.7. De aflevering wordt geacht te zijn geschied wanneer voor beide partijen
       toegankelijk schriftelijk bewijs bestaat dat de aflevering van de
       goederen heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in de overeenkomst en
       wanneer de factuur of facturen en alle andere documenten als vermeld in
       de bijzondere voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgelegd. Wanneer
       de leveringen in een inrichting van de opdrachtgever worden afgeleverd,
       draagt deze overeenkomstig de bepalingen van het op de overeenkomst
       toepasselijk recht aansprakelijkheid als bewaarnemer, gedurende de tijd
       die verloopt tussen de aflevering voor opslag en de overneming.
37.8. Alle materialen en goederen die uit hoofde van de overeenkomst worden
       geleverd, worden ten behoeve van de opdrachtgever volledig verzekerd
       tegen verlies of schade bij fabricage of verwerving, vervoer, opslag en
       aflevering, overeenkomstig het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.
                                    ARTIKEL 38
                                     Keuringen
38.1. De leveringen worden slechts overgenomen na op kosten van de leverancier
      op de voorgeschreven wijze te zijn gekeurd en beproefd. De Inspecties en
      proefnemingen kunnen worden uitgevoerd op de plaats van aflevering en/of
      van eindbestemming van de goederen.
 ---pagebreak---                                   - 140 -
38.2. De directie kan tijdens de uitvoering van de leveringen en voordat deze
      worden overgenomen, opdracht geven of beslissen dat :
      a) leveringen die haars inziens niet in overeenstemming zijn met de
         overeenkomst, binnen de 1n de opdracht genoemde termijn(en) van de
         plaats van overneming worden verwijderd ;
      b) deze goederen of materialen door geschikte goederen of materialen
         worden vervangen ;
      c) installaties die haars Inziens ten aanzien van materialen, uitvoering
         of ontwerp waarvoor de leverancier verantwoordelijk 1s, niet stroken
         met de overeenkomst, worden verwijderd en op de juiste wijze opnieuw
         geïnstalleerd, ongeacht of zij eerder zijn gekeurd of dat er een
         termijnbetaling voor 1s verricht ;
      d) door de leverancier uitgevoerd werk, geleverde goederen of gebruikte
         materialen niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, dan wel
         dat de leveringen of een gedeelte daarvan niet aan de voorschriften
         van de overeenkomst voldoen.
38.3. De leverancier herstelt op eigen kosten met bekwame spoed de aldus
      gespecificeerde gebreken. Indien de leverancier 1n gebreke blijft wat de
      uitvoering van de opdracht betreft, is de opdrachtgever gerechtigd andere
      personen in dienst te nemen om de opdrachten uit te voeren ; alle
      onkosten die hieruit voortvloeien of die hiervoor worden gemaakt, worden
      door de opdrachtgever verhaald op de leverancier of kunnen door de
      opdrachtgever in mindering worden gebracht op bedragen die aan de
      leverancier verschuldigd zijn of zullen worden.
38.4. Leveringen die niet de vereiste kwaliteit bezitten, worden afgekeurd. Zij
      kunnen worden voorzien van een speciaal merk ; dit mag niet van dien aard
      zijn dat de kwaliteit of de handelswaarde van de afgekeurde goederen
      erdoor wordt aangetast. De afgekeurde leveringen dienen, indien de
      directie dit verlangt, binnen de door de directie te preciseren termijn
      door de leverancier van de plaats van overneming te worden verwijderd ;
      blijft de leverancier daarbij in gebreke, dan worden zij rechtens op
      kosten en voor risico van de leverancier verwijderd. Ieder werk waarin
      afgekeurde materialen zijn verwerkt, wordt afgekeurd.
38.5. De bepalingen van artikel 38 doen geen afbreuk aan het recht van de
      opdrachtgever om op grond van artikel 21 aanspraken te maken, noch
      ontslaan zij de leverancier op enigerlei wijze van garantieverplichtingen
      of andere contractuele verplichtingen.
 ---pagebreak---                                     - 141 -
                                     ARTIKEL 39
                               Voorlopige overneming
 39.1. De geleverde goederen worden door de opdrachtgever overgenomen wanneer
        zij conform de bepalingen van de overeenkomst zijn afgeleverd, wanneer
        zij de vereiste keuringen met bevredigend resultaat hebben doorstaan,
       wanneer zij in voorkomend geval 1n werking zijn gesteld en wanneer een
        certificaat van voorlopige overneming is afgegeven of geacht wordt te
       zijn afgegeven.
39.2. Ten vroegste 15 dagen voordat de leveringen naar het oordeel van de
        leverancier voltooid zullen zijn en ter voorlopige overneming gereed
       komen, kan de leverancier de directie schriftelijk om een certificaat van
       voorlopige overneming verzoeken. Binnen 30 dagen na ontvangst van het
       verzoek van de leverancier dient de directie :
       a) het certificaat van voorlopige overneming aan de leverancier te doen
           toekomen, met een afschrift aan de opdrachtgever ; daarin vermeldt
           zij, in voorkomend geval, haar voorbehoud, en onder andere de datum
           waarop de leveringen volgens haar conform de overeenkomst waren
           voltooid en ter voorlopige overneming gereed zijn gekomen ; ofwel
       b) het verzoek af te wijzen en daarbij aan te geven welke actie de
           leverancier volgens haar moet ondernemen om het certificaat te
           ontvangen.
39.3. Indien buitengewone omstandigheden de overneming van de leveringen
       gedurende de voor de voorlopige of definitieve overneming vastgestelde
       termijn beletten, dan wordt dit, Indien mogelijk na overleg met de
       leverancier, bij proces-verbaal door de directie vastgesteld. Binnen
       30 dagen na de dag waarop het beletsel is weggevallen wordt door de
       directie een certificaat van goedkeuring of afwijzing opgesteld. De
       leverancier mag zich niet op bedoelde omstandigheden beroepen om zich te
       onttrekken aan de verplichting de leveringen 1n een geschikte staat van
       overneming aan te bieden.
39.4. Indien de directie binnen 30 dagen geen certificaat van voorlopige over-
       neming verstrekt of de levering binnen die termijn niet afwijst, wordt
       ervan uitgegaan dat zij het certificaat heeft verstrekt op de laatste dag
       van die termijn. Een certificaat van voorlopige overneming wordt niet
       beschouwd als een erkenning dat de leveringen in alle opzichten verricht
      zijn. Indien de leveringen bij de overeenkomst in partijen zijn uit-
      gesplitst, heeft de leverancier het recht om voor elke partij een apart
       certificaat aan te vragen.
39.5. Na voorlopige overneming van de leveringen sloopt en verwijdert de
       leverancier de hulpwerken alsmede de materialen die niet meer nodig zijn
      voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien verwijdert hij alle
      afval en obstakels en herstelt hij elke door de overeenkomst vereiste
      verandering van het terrein..
 ---pagebreak---                                  - 142 -
                                  ARTIKEL 40
                            Garantleverplichtingen
40.1. De leverancier garandeert dat de geleverde goederen nieuw, niet eerder
      gebruikt en van het recentste model zijn en dat alle recente verbete-
      ringen Inzake ontwerp en materiaal daarin zijn verwerkt, tenzij in de
      overeenkomst anders 1s bepaald. Voorts garandeert de leverancier dat alle
      geleverde goederen geen ontwerp-, materiaal- of constructiefouten
      vertonen, behalve voor zover de keuze van ontwerp of materialen 1s
      bepaald in de specificaties, noch gebreken die door toedoen of nalatig-
      heid van de opdrachtgever kunnen ontstaan bij normaal gebruik van de
      goederen onder de voorwaarden die gelden 1n de Staat van de opdracht-
      gever.
40.2. Tenzij anders 1s bepaald in de bijzondere voorwaarden, moet deze garantie
      geldig blijven gedurende een periode van 360 dagen nadat de goederen, of
      desgevallend partijen ervan, op de 1n de overeenkomst vermelde eind-
      bestemming zijn afgeleverd en in werking gesteld, of gedurende een
      periode van 540 dagen na verscheping in de haven van het land van
      herkomst, indien die periode vroeger eindigt. De garantleverplichting
      valt onder de bijzondere voorwaarden en de specificaties waarin de
      desbetreffende termijn en voorwaarden zijn vastgesteld.
40.3. De leverancier is verantwoordelijk voor het verhelpen of herstellen van
      gebreken of schade aan onderdelen van de leveringen, die tijdens de
      garantietermijn of binnen 30 dagen na het verstrijken hiervan aan de dag
      treden of ontstaan
      a) Ingevolge verwerking van gebrekkige materialen, onvoldoende
         vakmanschap, of een ondeugdelijk ontwerp van de leverancier ; of
      b) Ingevolge handelingen of nalatigheden van de leverancier gedurende de
         garantietermijn ; of
      c) tijdens een keuring door of namens de directie vóór het verstrijken
         van de garantietermijn.
40.4. Zo spoedig als mogelijk is, verhelpt of herstelt de leverancier voor
      eigen rekening de gebreken of schade. Voor alle vervangingen of
      reparaties herbegint de onderhoudstermijn vanaf de datum waarop de
      vervanging of de reparatie tot genoegen van de directie is geschied.
      Indien de overeenkomst voorziet in gedeeltelijke overneming, wordt de
      onderhoudstermijn alleen verlengd voor het onderdeel van de leveringen
      dat door de vervanging of de reparatie 1s betroffen.
40.5. Indien dergelijke gebreken aan de dag treden of dergelijke schade
      ontstaat tijdens de in artikel 40.3. genoemde periode, stelt de
      opdrachtgever of de directie de leverancier daarvan 1n kennis. Indien de
      leverancier de gebreken of schade niet binnen de in de kennisgeving
      gestelde termijn verhelpt of herstelt, kan de opdrachtgever :
 ---pagebreak---                                 - 143 -
       a) het gebrek of de schade zelf verhelpen of herstellen, dan wel iemand
          anders in dienst nemen om het werk op risico en voor rekening van de
          leverancier te laten uitvoeren, waarbij de door de opdrachtgever
          gemaakte kosten worden afgetrokken van de bedragen verschuldigd aan of
          van de garanties gesteld door de leverancier, of van beide ; of
      b) de overeenkomst beëindigen.
40.6. In spoedgevallen, wanneer de leverancier niet onmiddellijk kan worden
      bereikt of, als hij wel bereikt is, niet de vereiste maatregelen kan
       treffen, kunnen de opdrachtgever of de directie het werk laten uitvoeren
       op kosten van de leverancier. De opdrachtgever of de directie stellen de
       leverancier zo spoedig mogelijk in kennis van de genomen stappen.
                                    ARTIKEL 41
                                      Nazorg
      De eventueel bij de overeenkomst vereiste nazorg wordt verleend
      overeenkomstig de nadere bepalingen van de bijzondere voorwaarden. De
       leverancier verbindt zich ertoe te zorgen of te laten zorgen voor
      onderhoud en reparatie van de leveringen en te voorzien in snelle
      verstrekking van reserve-onderdelen. In de bijzondere voorwaarden kan
      worden bepaald dat de leverancier met betrekking tot de door hem
      geproduceerde of gedistribueerde reserve-onderdelen alle of een deel van
      de onderstaande verplichtingen dient na te komen :
      a) levering van de reserve-onderdelen die de opdrachtgever bij de
          leverancier verkiest aan te kopen, met dien verstande dat deze keuze
          de leverancier niet ontheft van zijn garantieverplichtingen krachtens
          de overeenkomst ; en
      b) bij stopzetting van de produktie : voorafgaande kennisgeving aan de
          opdrachtgever opdat deze de nodige onderdelen kan aankopen, en na
          stopzetting van de produktie : kosteloze verstrekking aan de
          opdrachtgever van de blauwdrukken, tekeningen en specificaties van de
          reserve-onderdelen indien en wanneer daarom wordt verzocht.
                                    ARTIKEL 42
                              Definitieve overneming
42.1. Bij het verstrijken van de garantietermijn of, wanneer er meer dan één
      garantietermijn bestaat, bij het verstrijken van de laatste termijn, en
      wanneer alle gebreken zijn verholpen en alle schade is hersteld,
      verstrekt de directie de leverancier een certificaat van definitieve
      overneming, met afschrift aan de opdrachtgever, waarin opgave wordt
 ---pagebreak---                                    - 144 -
      gedaan van de datum waarop de leverancier tot genoegen van de directie
      aan zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst heeft voldaan. Het
      certificaat van definitieve overneming wordt door de directie overgelegd
      binnen 30 dagen na het einde van de garantietermijn of zodra de op grond
      van artikel 40 opgedragen herstellingen tot genoegen van de directie zijn
      voltooid.
42.2. De overeenkomst wordt niet als volledig uitgevoerd beschouwd, zolang het
      certificaat van definitieve overneming niet door de directie 1s
      ondertekend en aan de opdrachtgever afgegeven, met een afschrift aan de
      leverancier.
42.3. Ongeacht de afgifte van het certificaat van definitieve overneming
      blijven de leverancier en de opdrachtgever aansprakelijk voor de uit-
      voering van verplichtingen krachtens de overeenkomst, die zijn ontstaan
      voordat het certificaat van definitieve overneming werd afgegeven, doch
      waaraan nog niet is voldaan op het moment waarop het werd verstrekt. De
      aard en de draagwijdte van dergelijke verplichtingen wordt vastgesteld
      onder verwijzing naar de bepalingen van de overeenkomst.
               CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
                                   ARTIKEL 43
                                  Contractbreuk
43.1. Een partij pleegt contractbreuk wanneer zij een krachtens de overeenkomst
      op haar rustende verplichting niet nakomt.
43.2. In geval van contractbreuk staan de benadeelde partij de volgende rechts-
      middelen ter beschikking :
      a) schadevergoeding ; en/of
      b) beëindiging van de overeenkomst.
43.3. Schadevergoeding kan :
      a) algemeen zijn ; of
      b) gefixeerd zijn.
43.4. Indien de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, mag h1j deze
      inhouden op alle aan de leverancier verschuldigde bedragen of op de
      desbetreffende garantie.
 ---pagebreak---                                      - 145 -
                                      ARTIKEL 44
                Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever
 44.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke
        Ingang beëindigen, behoudens het bepaalde in artikel 44.2.
 44.2. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, kan de
       opdrachtgever, na de leverancier hiervan 7 dagen van tevoren 1n kennis te
       hebben gesteld, 1n elk van de volgende gevallen de overeenkomst
       beëindigen :
       a) Indien de leverancier de leveringen niet strikt conform de bepalingen
           van de overeenkomst uitvoert ;
       b) indien de leverancier niet binnen een redelijke termijn gevolg geeft
            aan een aanmaning van de directie om een nalatigheid of verzuim bij de
           nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst goed te
           maken, waardoor correcte en tijdige uitvoering van de overeenkomst
           ernstig 1n het gedrang komt ;
       c) Indien de leverancier dienstorders van de directie weigert of nalaat
           uit te voeren ;
       d) indien de leverancier de overeenkomst overdraagt of onderaannemings-
           overeenkomsten sluit zonder dat de opdrachtgever daarvoor toestemming
           heeft gegeven ;
       e) indien de leverancier failliet gaat of insolvent wordt, onder curatele
           wordt gesteld, een regeling met zijn schuldeisers treft, onder een
           curator, bewindvoerder of beheerder blijft voortwerken ten behoeve van
           zijn schuldeisers, of in liquidatie is ;
       f) indien een nadelige onherroepelijke rechterlijke uitspraak wordt
           gedaan over een Inbreuk op de beroepsethiek van de leverancier ;
       g) Indien enigerlei andere vorm van juridische onbekwaamheid de
           uitvoering van de overeenkomst 1n de weg staat ;
       h) indien er zich veranderingen 1n de organisatie voordoen die een
          wijziging van de rechtspersoonlijkheid, de aard of het beheer van de
           leverancier tot gevolg hebben, tenzij die veranderingen 1n een
           bijvoegsel bij de overeenkomst worden vastgelegd ;
       1) Indien de leverancier verzuimt de vereiste garantie of zekerheid te
           stellen of Indien de persoon die de eerdere garantie of zekerheid
          stelde, zijn verplichtingen niet kan nakomen.
44.3. Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan andere rechten of
      bevoegdheden waarover de opdrachtgever en de leverancier krachtens de
      overeenkomst beschikken. De opdrachtgever mag daarna voor rekening van de
      leverancier een andere overeenkomst met een derde partij sluiten. De
      aansprakelijkheid van de leverancier voor vertraging bij de voltooiing
      houdt onmiddellijk op wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, onver-
      minderd elke eventuele eerder ontstane aansprakelijkheid.
 ---pagebreak---                                     - 146 -
 44.4. Wanneer de beëindiging van de overeenkomst wordt aangezegd, geeft de
       directie de leverancier opdracht onmiddellijk maatregelen te treffen om
       de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op ordelijke wijze tot een
       einde te brengen en de kosten tot een minimum te beperken.
 44.5. Zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst bepaalt de
       directie de waarde van de leveringen en stelt zij alle bedragen vast die
        bij de beëindiging van de overeenkomst aan de leverancier verschuldigd
       zijn.
44.6. In geval van beëindiging van de overeenkomst
       a) stelt de directie, 1n aanwezigheid van de leverancier of zijn
           vertegenwoordigers dan wel na deze naar behoren te hebben opgeroepen,
           zo spoedig mogelijk een rapport op van de uitgevoerde leveringen en
           het verrichte werk en maakt zij een Inventaris op van de aangevoerde
           materialen d1e niet zijn gebruikt. Voorts wordt een staat opgemaakt
           van de bedragen die de leverancier aan de opdrachtgever verschuldigd
           1s ;
       b) mag de opdrachtgever materialen en zaken die door de leverancier zijn
           aangevoerd of besteld en die nog niet door de opdrachtgever zijn
           betaald, tegen marktprijzen overnemen op de voorwaarden die door de
           directie dienstig worden geacht.
44.7. De opdrachtgever 1s niet verplicht de leverancier verdere betalingen te
       doen voordat de leveringen zijn voltooid i daarna heeft de opdrachtgever
       het recht om de eventuele extra kosten voor de voltooiing van de
       leveringen bij de leverancier in te vorderen, of betaalt hij de
       leverancier het hem vóór de beëindiging van de overeenkomst verschuldigde
       saldo uit.
44.8. Als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, mag hij op de leverancier
       alle door hem geleden verliezen verhalen tot het in de overeenkomst
       vastgestelde maximumbedrag. Indien er geen maximumbedrag is vastgesteld,
       mag de opdrachtgever niet meer eisen dan ten hoogste het gedeelte van de
       aannemingssom dat overeenkomt met de waarde van het gedeelte van de
       leveringen dat door het in gebreke blijven van de leverancier niet kan
       worden gebruikt voor de daaraan gegeven bestemming.
44.9. Indien de beëindiging niet het gevolg is van een handeling of verzuim van
       de leverancier, 1s deze gerechtigd om naast de hem verschuldigde bedragen
       voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding voor geleden
       verliezen te vorderen.
                                    ARTIKEL 45
                Beëindiging van de overeenkomst door de leverancier
45.1. Met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen kan de leverancier de
      overeenkomst met de opdrachtgever beëindigen, indien deze laatste :
      a) de leverancier na afloop van de 1n artikel 35.2. vermelde termijn nog
          niet de bedragen heeft betaald die hem krachtens een door de directie
          afgegeven certificaat verschuldigd zijn ; of
 ---pagebreak---                                      - 147 -
        b) na herhaalde aanmaningen stelselmatig zijn contractuele verplichtingen
           verzuimt na te komen ; of
        c) de voortgang van de leveringen of een onderdeel daarvan langer dan
           180 dagen schorst om redenen die niet 1n de overeenkomst zijn vermeld
           of die niet te wijten zijn aan het in gebreke blijven van de
           leverancier.
 45.2. Een dergelijke beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan
        andere rechten waarover de opdrachtgever en de leverancier krachtens de
        overeenkomst beschikken.
 45.3. Bij een dergelijke beëindiging van de overeenkomst vergoedt de opdracht-
        gever de leverancier alle eventueel geleden verlies of schade. De
        desbetreffende bijbetalingen mogen een maximum dat in de overeenkomst
        moet worden vermeld, evenwel niet overschrijden.
                                    ARTIKEL 46
                                      Overmacht
 46.1. Geen van de partijen wordt geacht 1n gebreke te zijn gebleven of haar
        verplichtingen krachtens de overeenkomst niet te zijn nagekomen, indien
        zij hierbij werden gehinderd door omstandigheden van overmacht die zich
       hebben voorgedaan na de datum van kennisgeving van de gunning, of na de
       datum waarop de overeenkomst van kracht werd, indien die datum eerder
       viel .
46.2. Onder "overmacht" wordt hier verstaan : stakingen, uitsluitingen of
       andere arbeidsconflicten, staatsvijandige handelingen, al dan niet
       verklaarde oorlogen, blokkades, oproer, rellen, epidemieën, aardverschui-
       vingen, aardbevingen, stormen, bliksem, overstromingen, verzakkingen,
       ordeverstoringen, explosies en andere soortgelijke onvoorziene gebeurte-
       nissen die geen van beide partijen 1n de hand heeft en waaraan zij
       ondanks de nodige Inzet niet in staat zijn het hoofd te bieden.
46.3. Onverminderd de artikelen 21 en 44 kan niet ten nadele van de leverancier
       worden besloten tot verbeurdverklaring van zijn uitvoeringsgarantie,
       gefixeerde schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst wegens in
       gebreke blijven, indien en voor zover de vertraging in de uitvoering of
       het op andere wijze niet-nakomen van zijn verplichtingen krachtens de
       overeenkomst het gevolg van overmacht 1s. Onverminderd de artikelen 35 en
       45, 1s de opdrachtgever evenmin aansprakelijk voor betaling van rente
       over achterstallige betalingen of voor het niet uitvoeren of beëindigen
       door de leverancier wegens zijn eigen 1n gebreke blijven, indien en voor
       zover de vertraging of het op andere wijze niet-nakomen van diens
       verplichtingen het gevolg van overmacht 1s.
46.4. Indien een partij van mening 1s dat er zich omstandigheden van overmacht
       hebben voorgedaan die de nakoming van haar verplichtingen nadelig kunnen
      beïnvloeden, stelt zij de andere partij en de directie daarvan
      onmiddellijk 1n kennis, waarbij zij gedetailleerd opgave doet van de
      aard, de vermoedelijke duur en het waarschijnlijke gevolg van de
 ---pagebreak---                                    - 148
       omstandigheden. Behoudens andersluidende schriftelijke Instructies van de
      directie blijft de leverancier, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk
       is, voldoen aan zijn verplichtingen krachtens de.overeenkomst en zoekt
       hij ter nakoming van zijn verplichtingen naar redelijke alternatieve
      middelen die niet door de overmachtsituatie worden gehinderd. De
       leverancier past deze alternatieve middelen uitsluitend toe indien de
       directie daartoe Instructie geeft.
46.5. Indien er voor de leverancier meeruitgaven ontstaan door het opvolgen van
       de instructies van de directie of door het gebruik van alternatieve
       middelen uit hoofde van artikel 46.4. wordt het bedrag daarvan door de
       directie gefiatteerd.
45.6. Indien er zich omstandigheden van overmacht hebben voorgedaan en deze
       situatie 180 dagen aanhoudt, kan de ene partij, ongeacht een verlenging
       van de uitvoeringstermijn die op grond van die toestand eventueel aan de
       leverancier is verleend, de andere partij er met een opzegtermijn van
       30 dagen van 1n kennis stellen dat zij de overeenkomst wenst te
       beëindigen. Indien de overmachtsituatie na deze 30 dagen nog bestaat,
      wordt de overeenkomst beëindigd en worden de partijen krachtens het op de
      overeenkomst toepasselijke recht bijgevolg ontheven van hun verdere
      verplichtingen krachtens de overeenkomst.
                                   ARTIKEL 47
                                   Overlijden
47.1. Wanneer de leverancier een natuurlijke persoon is, wordt de overeenkomst
      automatisch beëindigd indien die persoon komt te overlijden. De opdracht-
      gever onderzoekt evenwel alle voorstellen van erfgenamen of recht-
      hebbenden die de wens tot voortzetting van de overeenkomst kenbaar hebben
      gemaakt. Binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke voorstellen brengt
      de opdrachtgever zijn beslissing ter kennis van de betrokkenen.
47.2. Wanneer de leverancier uit verschillende natuurlijke personen bestaat en
      één of meer daarvan komen te overlijden, wordt 1n gemeenschappelijk
      overleg tussen de partijen een rapport over de stand van de uitvoering
      van de overeenkomst opgesteld ; de opdrachtgever beslist of de
      overeenkomst wordt beëindigd dan wel voortgezet overeenkomstig de door de
      overlevenden, respectievelijk de erfgenamen of rechthebbenden aangegane
      verbintenis.
47.3. In de 1n artikel 47.1. en 47.2. genoemde gevallen geven de personen die
      voorstellen om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, hiervan
      binnen 15 dagen na de datum van het overlijden kennis aan de opdracht-
      gever.
47.4. Deze personen zijn, behoudens andersluidende bepalingen 1n de bijzondere
      voorwaarden, in dezelfde mate als de oorspronkelijke leverancier,
      gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van de
      overeenkomst. De voortzetting van de overeenkomst 1s onderworpen aan de
      bepalingen met betrekking tot het stellen van de in artikel 11 bedoelde
      garantie.
 ---pagebreak---                                     149 -
                          BESLECHTING VAN GESCHILLEN
                                  ARTIKEL 48
                          Beslechting van geschillen
48.1. De opdrachtgever en de leverancier stellen alles 1n het werk om een
      minnelijke schikking te treffen voor geschillen in verband met de over-
      eenkomst die tussen hen of tussen de directie en de leverancier kunnen
      ontstaan.
48.2. De bijzondere voorwaarden bevatten voorschriften betreffende :
      a) de procedure voor de minnelijke schikking van geschillen ;
      b) de termijnen waarin de procedure Inzake minnelijke schikking kan
         worden ingeroepen na kennisgeving van het geschil aan de andere
         partij, alsmede de maximumtermijn om een dergelijke schikking te
         bereiken, waarbij geldt dat deze laatste termijn niet langer mag zijn
         dan 120 dagen vanaf het begin van de te volgen procedure ;
      c) de termijnen voor de schriftelijke beantwoording van een verzoek om
         minnelijke schikking of van andere verzoeken die tijdens die procedure
         geoorloofd zijn, en de gevolgen van het niet-nakomen van die
         termi jnen.
48.3. Nadat de procedure inzake minnelijke schikking is mislukt, kunnen de
      partijen overeenkomen het geschil binnen een vastgestelde termijn te
      beslechten via bemiddeling door een derde partij.
48.4. De procedure Inzake minnelijke schikking of beslechting via bemiddeling
      behelst in alle gevallen een procedure waarbij de tegenpartij in kennis
      wordt gesteld van de klachten en de reacties daarop.
48.5. 61j ontstentenis van een minnelijke schikking of beslechting vla
      bemiddeling binnen de vastgestelde maximumtermijnen wordt het geschil
      beslecht :
      a) in geval van een nationale overeenkomst, overeenkomstig het nationale
         recht van de Staat van de opdrachtgever ; en
      b) in geval van een transnationale overeenkomst via arbitrage overeenkomstig
         de door de EEG-Raad vastgestelde procedurevoorschriften.
 ---pagebreak---             - 150 -
                       1iü*v w
 ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DOOR HET EUROPEES
   ONTWIKKEL INGSFONDS
      GEFINANCIERDE
  OVEREENKOMSTEN VOOR
        DIENSTEN
        IN DE LGO
 ---pagebreak---                               - 151 -
                               INHOUD
                       INLEIDENDE BEPALINGEN
                                                               Blz
                                                               1
Art. 1  Definities                                               "
Art. 2  Recht en taal van de overeenkomst                      ^55
Art. 3  Rangorde van de contractuele bescheiden                ^56
Art. 4  Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen            ^°
Art. 5  Directie en vertegenwoordiger van de directie           ^6
Art. 6  Cessie                                                 157
Art. 7  Onderaanneming                                         158
               VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
Art. 8  Verstrekken van informatie                             159
Art. 9  Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften 159
                   VERPLICHTINGEN VAN DE ADVISEUR .
Art. 10 Algemene verplichtingen                                1ó0
Art. 11 Beroepsethiek                                          1 SI
Art. 12 Onafhankelijkheid                                      16c
Art. 13 Specificaties en ontwerpen                             162
Art. 14 Schadeloosstelling                                     163
Art. 15 Regelingen inzake gezondheid en verzekeringen          164
Art. 16 Eigendom van rapporten en documenten                   165
                        AARD VAN DE DIENSTEN
Art. 17 Strekking van de diensten                              165
Art. 18 Verschaffing van personeel                             167
Art. 19 Personeel en materieel                                 163
Art. 20 Stagiairs                                              169
                   UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Art. 21 Opdracht tot aanvang van uitvoering                    169
Art. 22 Uitvoeringstermijn                                     170
Art. 23 Verlenging van de uitvoeringstermijn                   170
Art. 24 Vertraging bij de uitvoering                           171
Art. 25 Schorsing                                              171
 ---pagebreak---                             - 152 -
Art. 26 Wijzigingen                                           172
Art. 27 Werktijden                                            1?4
Art. 28 Verlofrechten                                         174
Art. 29 Inlichtingen                                          175
Art. 30 Boekhouding                                           I75
Art. 31 Indiening van rapporten                               175
Art. 32 Goedkeuring van rapporten en documenten               174
                              BETALING
Art. 33 Algemeen                                              176
Art. 34 Voorschotten                                          I77
Art. 35 Procedure voor de betalingen                          17ö
Art. 36 Reizen en vervoer                                     179
Art. 37 Prijsherziening                                       130
Art. 38 Achterstallige betalingen                             131
Art. 39 Betaling aan derden                                   181
         CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
Art. 40 Contractbreuk                                         181
Art. 41 Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever 132
Art. 42 Beëindiging van de overeenkomst door de adviseur      184
Art. 43 Overmacht                                             184
Art. 44 Overlijden                                            185
                     BESLECHTING VAN GESCHILLEN
Art. 45 Beslechting van geschillen                            1^°
 ---pagebreak---                                   - 153 -
                             INLEIDENDE BEPALINGEN
                                   ARTIKEL 1
                                   Definities
1.1. Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden en van de
     overeenkomst wordt verstaan onder :
     EEG : de Europese Economische Gemeenschap.
     LGO : de associatie van de landen en gebieden Overzee met de EEG.
     Overeenkomst : de door de partijen aangegane en ondertekende overeenkomst
          voor het verrichten van de diensten, met inbegrip van alle bijlagen
          en aanhangsels alsook alle bescheiden die er een geheel mee vormen.
     Adviseur : de partij waarmee de opdrachtgever de overeenkomst sluit.
     Opdrachtgever : de Staat of de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
          rechtspersoon door of namens welke de overeenkomst met de adviseur
          wordt gesloten.
     Staat van de opdrachtgever : de "'LGO.     op het grondgebied waarvan de
          overeenkomst voor diensten moet worden uitgevoerd.
     Directie : de overheidsdienst, dan wel de publiekrechtelijke rechts-
          persoon, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die door de
          opdrachtgever is aangewezen overeenkomstig de wetgeving van de Staat
          van de opdrachtgever en belast is met de directie en/of controle van
          de uitvoering van de overeenkomst voor diensten, of aan wie de
          opdrachtgever krachtens de overeenkomst rechten en/of bevoegdheden
          kan delegeren.
     Vertegenwoordiger van de directie : iedere door de directie krachtens de
          overeenkomst als zodanig aangewezen natuurlijke of rechtspersoon die
          bevoegd is de directie bij de uitvoering van haar taak en bij de
          uitoefening van de aan haar overgedragen rechten en/of bevoegdheden
          te vertegenwoordigen. Waar taken en rechten en/of bevoegdheden van de
          directie aan haar vertegenwoordiger zijn gedelegeerd, duidt de term
          directie dus ook haar vertegenwoordiger aan.
     Diensten : krachtens de overeenkomst te verrichten taken, zoals studies,
          ontwerpen, verlening van technische bijstand, opleiding.
 ---pagebreak---                                      - 154 -
Beschrijving van de opdracht : de door de opdrachtgever opgestelde verklaring
     met de beschrijving van zijn eisen en/of de doeleinden van de diensten, zo
     nodig met inbegrip van de door de adviseur te gebruiken methoden en
     middelen en/of te bereiken resultaten.
Dag : kalenderdag
Termijnen : de contractuele termijnen die ingaan op de dag welke volgt op de
     datum van de akte of gebeurtenis die als beginpunt voor die termijnen
     geldt. Is de laatste dag van de termijn geen werkdag, dan verstrijkt de
     termijn aan het einde van de eerstvolgende werkdag na de laatste dag van
     de termijn.
Aannemingssom : het in de overeenkomst vermelde bedrag dàt overeenkomstig de
     oorspronkelijke raming verschuldigd is voor de verrichting van de
     diensten, of ieder ander bedrag waarvan bij het einde van de overeenkomst
     is vastgesteld dat het krachtens de overeenkomst aan de adviseur
     verschuldigd is.
Project : het project in verband waarmee de diensten krachtens de overeenkomst
     moeten worden verricht.
Staat van eenheidsprijzen : de volledige staat van de prijzen, met inbegrip van
     de specificatie van het totaalbedrag, die door de adviseur samen met zijn
     inschrijving Is ingediend en zonodig is gewijzigd, en die deel uitmaakt .
     van de overeenkomst tegen eenheidsprijzen.
Specificatie van het totaalbedrag : de gespecificeerde lijst van percentages en
     prijzen waaruit blijkt hoe de prijs van een op een totaalbedrag gebaseerde
     overeenkomst is opgebouwd, maar die geen deel uitmaakt van de
     overeenkomst.
Tekeningen : de tekeningen van de opdrachtgever en de directie en de door de
     directie goedgekeurde tekeningen van de adviseur, bestemd voor het
     verrichten van de diensten.
Schriftelijk : 1n handschrift, machineschrift of druk, met inbegrip van
     telexen, telegraafberichten en telefaxen.
Dienstorder : schriftelijke instructies of opdrachten van de directie aan de
     adviseur betreffende het verrichten van de diensten.
Mededelingen : certificaten, kennisgevingen, opdrachten en instructies uit
     hoofde van de overeenkomst.
Nationale valuta : de valuta van de Staat van de opdrachtgever.
Vreemde valuta : ^1ke toegelaten valuta die niet de nationale valuta is, en die
     in de overeer'comst is vermeld.
 ---pagebreak---                                       - 155 -
     Algemene schadevergoeding : het niet vooraf in de overeenkomst bepaalde
          bedrag dat door een rechtbank of arbitrage-Instantie wordt toegekend
          of door de partijen is overeengekomen als aan de benadeelde partij
          verschuldigde compensatie voor contractbreuk door de andere partij.
     Gefixeerde schadevergoeding : het in de overeenkomst vermelde bedrag dat
          de adviseur bij wijze van compensatie aan de opdrachtgever
          verschuldigd is wanneer hij verzuimt de overeenkomst of een deel
          daarvan binnen de bij de overeenkomst voorgeschreven termijnen uit te
          voeren, of dat de ene partij aan de andere partij verschuldigd is
          voor enig ander in de overeenkomst gespecificeerd geval van
          contractbreuk.
     Bijzondere voorwaarden : de in de overeenkomst opgenomen bijzondere
          voorwaarden die door de opdrachtgever zijn opgesteld als onderdeel
          van de uitnodiging tot inschrijving en waar nodig van wijzigingen
          zijn voorzien, en die bestaan uit :
          a) wijzigingen in de onderhavige algemene voorwaarden ;
          b) bijzondere contractuele bepalingen ;
          c) technische specificaties ; en
          d) andere aangelegenheden met betrekking tot de overeenkomst.
1.2. De opschriften en titels in deze voorwaarden mogen niet als onderdeel
     daarvan worden beschouwd of bij de interpretatie van de overeenkomst in
     aanmerking worden genomen.
1.3. Indien de context zulks toestaat worden in het enkelvoud gebruikte woorden
     geacht ook het meervoud te omvatten en vice versa, en worden mannelijke
     woorden geacht ook het vrouwelijk te omvatten en vice versa.
1.4. Woorden die personen of partijen aanduiden omvatten ook vennootschappen en
     iedere andere organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit.
                                   ARTIKEL 2
                       Recht en taal van de overeenkomst
2.1. Behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden is het
     recht van de Staat van de opdrachtgever van toepassing op de overeenkomst.
2.2. In alle aangelegenheden die niet onder deze algemene voorwaarden vallen,
     is het recht van toepassing dat op de overeenkomst van toepassing is.
 ---pagebreak---                                   - 156
2.3. De taal van de overeenkomst en van alle mededelingen tussen de adviseur,
     de opdrachtgever en de directie of hun vertegenwoordigers wordt in de bij-
     zondere voorwaarden bepaald. Alle verslagen, aanbevelingen en dossiers die
     krachtens de overeenkomst door de adviseur worden opgesteld, moeten
     eveneens in de in de bijzondere voorwaarden vermelde taal worden
     opgesteld.
                                    ARTIKEL 3
                    Rangorde van de contractuele bescheiden
     Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de rangorde van de
     contractuele bescheiden in de bijzondere voorwaarden vastgesteld.
                                    ARTIKEL 4
                  Kennisgevingen en schriftelijke mededelingen
4.1. Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, worden mededelingen
     tussen de opdrachtgever en/of de directie enerzijds en de adviseur ander-
     zijds per post, telegraaf, telex of telefax gezonden aan dan wel
     persoonlijk afgegeven op de daartoe door hen aangewezen adressen.
4.2. Indien de afzender een ontvangstbewijs verlangt, moet hij daarvan melding
     maken in zijn mededeling ; wanneer er een uiterste datum van ontvangst^
     voor de mededeling is voorgeschreven, is hij gehouden zo'n ontvangstbewijs
     te verlangen. In ieder geval moet de afzender de nodige maatregelen
     treffen om de ontvangst van zijn mededeling te verzekeren.
4.3. Telkens wanneer in de overeenkomst sprake is van betekening of afgifte van
     een kennisgeving, instemming, goedkeuring, certificaat of besluit wordt
     daarmee, tenzij anders bepaald, een schriftelijke kennisgeving,
     instemming, goedkeuring, certificaat of besluit bedoeld en moet het
     gebruik van de woorden "kennisgeven", "verklaren" of "besluiten"
     dienovereenkomstig worden opgevat. Een dergelijke instemming, goedkeuring,
     certificaat of besluit mag niet zonder geldige reden worden geweigerd of
     uitgesteld.
                                    ARTIKEL 5
                 Directie en vertegenwoordiger van de directie
5.1. De directie vervult de in de overeenkomst omschreven taken. Behoudens uit-
     drukkelijk beding in de overeenkomst is de directie niet gerechtigd de
     adviseur van een van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst te
     ontheffen.
 ---pagebreak---                                     - 157 -
5.2. De directie kan 1n voorkomend geval, met behoud van haar uiteindelijke
     aansprakelijkheid, taken en bevoegdheden die bij haar berusten aan haar
     vertegenwoordiger delegeren en deze delegatie te allen tijde intrekken of
     de vertegenwoordiger vervangen. Delegatie, intrekking of vervanging
     gebeuren schriftelijk en hebben geen rechtsgevolgen voordat de adviseur er
     een afschrift van heeft ontvangen.
5.3. Elke mededeling die door de vertegenwoordiger van de directie
     overeenkomstig de voorwaarden van een dergelijke delegatie aan de adviseur
     wordt gedaan, heeft dezelfde gevolgen als wanneer zij van de directie zelf
     was uitgegaan, met dien verstande dat :
     a) wanneer de vertegenwoordiger van de directie verzuimt verslagen of
        diensten af te keuren, dit geen afbreuk doet aan het recht van de
        directie om dat alsnog te doen en de nodige opdrachten tot verbetering
        te geven ;
     b) het de directie vrijstaat om de mededeling ongedaan te maken of te
        wi jzigen.
5.4. Instructies en/of opdrachten van de directie worden gegeven in de vorm van
     dienstorders. Deze orders worden gedateerd, genummerd en in een register
     genoteerd ; afschriften ervan worden zo nodig ter hand gesteld aan de
     vertegenwoordiger van de adviseur.
                                    ARTIKEL 6
                                     Cessie
6.1. Cessie is alleen geldig in de vorm van een schriftelijk akkoord waarbij de
     adviseur zijn in de overeenkomst vastgelegde opdracht of een deel daarvan
     aan een derde overdraagt.
6.2. Het is de adviseur verboden de overeenkomst of een deel ervan, dan wel
     enig voordeel of recht uit hoofde ervan, zonder voorafgaande schriftelijke
     toestemming van de opdrachtgever over te dragen, tenzij dit geschiedt :
     a) door een zekerheid ten gunste van de banken van de adviseur te stellen
        voor alle bedragen die krachtens de overeenkomst verschuldigd zijn of
        opeisbaar zullen worden ; of
     b) door het verhaal recht van de adviseur tegen aansprakelijke derden over
        te dragen aan de verzekeraars van de adviseur, wanneer deze diens
        schade of aansprakelijkheid hebben vergoed.
6.3. Voor de toepassing van artikel 6.2. ontslaat de instemming van de
     opdrachtgever met een cessie de adviseur niet van zijn verplichtingen voor
     het reeds uitgevoerde of niet overgedragen deel van de in de overeenkomst
     vastgelegde opdracht.
 ---pagebreak---                                  - 158 -
6.4. Wanneer de adviseur zijn overeenkomst zonder toestemming heeft
     overgedragen, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving rechtens de
     in de artikelen 40 en 41 vastgestelde sancties wegens contractbreuk
     opleggen.
6.5. Cessionarissen moeten voldoen aan op de gunning van de overeenkomst
     toepasselijke criteria om als zodanig in aanmerking te komen.
                                   ARTIKEL 7
                                 Onderaanneming
7.1. Onderaanneming is alleen geldig in de vorm van een schriftelijke akkoord
     waarbij de adviseur de uitvoering van een deel van zijn overeenkomst aan
     een derde toevertrouwt.
7.2. Onderaanneming of indienstneming van een andere onafhankelijke adviseur om
     een deel van de diensten te verrichten kan niet geschieden zonder vooraf-
     gaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan de adviseur. De
     in onderaanneming te geven diensten en de identiteit van de onafhankelijke
     adviseur worden aan de opdrachtgever meegedeeld. Met inachtneming van het
     bepaalde in artikel 4.3. betekent de opdrachtgever binnen 30 dagen na
     ontvangst van de mededeling zijn beslissing aan de adviseur, waarbij hij
     in voorkomend geval opgave doet van de redenen waarom toestemming wordt
     geweigerd.
7.3. Bij de keuze van onderaannemers en/of andere onafhankelijke adviseurs,
     gaat de voorkeur uit naar natuurlijke personen of vennootschappen van de
     Staat van de opdrachtgever die in staat zijn de gevraagde diensten onder
     soortgelijke voorwaarden te verrichten.
7.4. Onderaannemers en/of onafhankelijke adviseurs moeten voldoen aan de op de
     gunning van de overeenkomst toepasselijke criteria om als zodanig in
     aanmerking te komen.
7.5. De opdrachtgever erkent geen contractuele banden met onderaannemers en/of
     onafhankelijke adviseurs.
7.6. In dezelfde mate als voor handelingen, in gebreke blijven en nalatigheden
     van hemzelf, zijn gemachtigden of werknemers, is de adviseur aansprakelijk
     voor handelingen, in gebreke blijven en nalatigheden van zijn
     onderaannemers en/of andere onafhankelijke adviseurs en hun gemachtigden
     of werknemers. De goedkeuring door de opdrachtgever van de onderaanneming
     van een deel van de overeenkomst of van het in dienst nemen door de
     adviseur van andere onafhankelijke adviseurs of onderaannemers om een deel
     van de diensten te verrichten, ontheft de adviseur van geen enkele
     verplichting krachtens de overeenkomst.
 ---pagebreak---                                       - 159 -
7.7. Indien een hierboven bedoelde onderaannemer of onafhankelijke adviseur
     door de opdrachtgever of de directie ongeschikt wordt bevonden om zijn
     taken te vervullen, kan de opdrachtgever of de directie de adviseur
     onverwijld verzoeken, ofwel ter vervanging een onafhankelijke adviseur of
     onderaannemer met de voor de opdrachtgever wel aanvaardbare kwalificaties
     en ervaring aan te trekken, ofwel de diensten zelf te verrichten.
7.8. Wanneer de adviseur zonder voorafgaande goedkeuring een onderaannemings-
     overeenkomst aangaat of een andere onafhankelijke adviseur in dienst
     neemt, kan de opdrachtgever zonder formele kennisgeving rechtens de in de
     artikelen 40 en 41 vastgestelde sancties wegens contractbreuk opleggen.
                      VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
                                   ARTIKEL 8
                          Verstrekken van informatie
8.1. De opdrachtgever verstrekt de adviseur zo spoedig mogelijk alle hem ter
     beschikking staande informatie en/of documentatie die voor de uitvoering
     van de overeenkomst van belang kan zijn. De betrokken documenten worden
     bij voltooiing van de diensten aan de opdrachtgever geretourneerd.
8.2. De opdrachtgever verleent de adviseur alle mogelijke hulp bij het
     verkrijgen van voor de overeenkomst relevante gegevens waarom deze de
     opdrachtgever rederlijkerwijze kan verzoeken met het oog op de uitvoering
     van de overeenkomst.
                                   ARTIKEL 9
            Bijstand met betrekking tot plaatselijke voorschriften
9.1. De adviseur kan de hulp van de opdrachtgever Inroepen voor het verkrijgen
     van afschriften van wetten, voorschriften, en informatie over plaatselijke
     gebruiken, beschikkingen of verordeningen van het land waar de diensten
     moeten worden verricht, waarmee de adviseur bij de naleving van zijn
     verplichtingen krachtens de overeenkomst te maken kan krijgen. De
     opdrachtgever kan de gevraagde hulp aan de adviseur verstrekken op diens
     kosten.
9.2. Onverminderd de wetten en voorschriften Inzake buitenlandse werknemers in
     de Staat waar de diensten moeten worden verricht, doet de opdrachtgever al
     het nodige om het de adviseur makkelijker te maken de vereiste visa en
     vergunningen, met inbegrip van werk- en verblijfsvergunningen, te
     verkrijgen voor het personeel waarvan de diensten door adviseur en
     opdrachtgever onmisbaar worden geacht, alsmede de verblijfsvergunningen
     voor hun gezinnen.
 ---pagebreak---                                        160 -
 9.3. De opdrachtgever geeft zijn functionarissen, gemachtigden en vertegen-
      woordigers alle nodige of passende instructies om de snelle en
      doeltreffende uitvoering van de diensten te vergemakkelijken.
                        VERPLICHTINGEN VAN DE ADVISEUR
                                  ARTIKEL 10
                            Algemene verplichtingen
10.1. De adviseur houdt zich aan alle wetten en voorschriften die gelden in de
      Staat van de opdrachtgever en hij ziet erop toe dat zijn personeel, hun
      gezinsleden en zijn plaatselijke werknemers die vleten en voorschriften
      eveneens naleven. De adviseur vrijwaart de opdrachtgever tegen alle
      vorderingen en gerechtelijke acties ten gevolge van overtredingen van die
      wetten en voorschriften die hij, zijn werknemers of hun gezinsleden
      zouden begaan.
10.2. De adviseur verricht de diensten met de nodige zorg, doeltreffendheid en
      toewijding, overeenkomstig de beste voor zijn beroep geldende p»uktijken
      en in overeenstemming met de onderhavige algemene voorwaarden, de
      beschrijving van de opdracht en de instructies van de directie.
10.3. De adviseur richt zich naar de dienstorders van de directie. Wanneer hij
      van mening is dat een dienstorder de bevoegdheid van de directie of de
      reikwijdte van de overeenkomst te buiten gaat, stelt hij de directie, op
      straffe van verval, binnen 30 dagen na ontvangst van de dienstorder in
      kennis van zijn met redenen omklede bezwaren. Deze kennisgeving heeft
      geen schorsende werking voor wat de uitvoering van de dienstorder
      betreft.
10.4. Wanneer de adviseur of een van zijn onderaannemers, onafhankelijke
      adviseurs, gemachtigden of personeelsleden iemand steekpenningen,
      geschenken, fooien of commissiegelden aanbiedt dan wel belooft aan te
      bieden of te betalen als aansporing tot of als beloning voor het
      verrichten of nalaten van een handeling ter zake van de overeenkomst of
      enige andere overeenkomst met de opdrachtgever, dan wel als aansporing
      tot of als beloning voor het begunstigen of achterstellen van een persoon
      ter zake van de overeenkomst of enige andere overeenkomst met de
      opdrachtgever, dan kan de opdrachtgever, onverminderd de rechten die de
      adviseur uit hoofde van de overeenkomst heeft verworven, de overeenkomst
      beëindigen, in welk geval de artikelen 40 en 41 van toepassing zijn.
 ---pagebreak---                                       - 161 -
10.5. Alle documenten en Inlichtingen in verband met de overeenkomst worden
      door de adviseur als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en worden,
      tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, niet zonder
      voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of de
      directie na raadpleging van de opdrachtgever bekendgemaakt of prijs-
      gegeven. Bij geschillen over de vraag of zij ter wille van de uitvoering
      van de overeenkomst openbaar moeten worden gemaakt of prijsgegeven,
      berust de eindbeslissing bij de opdrachtgever.
10.6. Wanneer de adviseur een gemeenschappelijke onderneming of een consortium
      van twee of meer personen is, zijn deze personen gezamenlijk en hoofde-
      lijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig
      de wet van de Staat van de opdrachtgever, en belasten zij, op verzoek van
      de opdrachtgever, een van hen met de leiding en de bevoegdheid om de
      gemeenschappelijke onderneming of het consortium te binden. Samenstelling
      of structuur van de gemeenschappelijke onderneming of het consortium
      mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdracht-
      gever worden gewijzigd.
                                  ARTIKEL 11
                                 Beroepsethiek
11.1. Overeenkomstig de ethiek van zijn beroep en met inachtneming v-rn de
      nodige discretie, gedraagt de adviseur zich steeds loyaal en onpartijdig,
      en als een betrouwbaar raadgever van de opdrachtgever. Hij onthoudt zich
      er met name van, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever in
      het openbaar verklaringen over het project of over de diensten af te
      leggen en in het kader van de overeenkomst activiteiten te ontplooien die
      met zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever in conflict komen. Hij
      bindt de opdrachtgever op generlei wijze zonder diens voorafgaande
      schriftelijke toestemming, en maakt deze verplichting zo nodig aan derden
      duidelijk.
11.2. Tijdens de duur van de overeenkomst eerbiedigen de adviseur en zijn werk-
      nemers de politieke, culturele en godsdienstige gebruiken in de Staat van
      de opdrachtgever.
11.3. Het honorarium dat de adviseur krachtens de overeenkomst ontvangt, vormt
      diens enige beloning voor de overeenkomst ; de adviseur en zijn personeel
      mogen in het kader van de overeenkomst of voor de nakoming van hun
      daaruit voortvloeiende verplichtingen geen enkele provisie, korting,
      toelage, indirecte betaling of andere vergoeding aanvaarden.
11.4. Behoudens schriftelijke toestemming van de opdrachtgever mag de adviseur
      direct noch indirect enige royalty, gift of provisie ontvangen voor een
      gepatenteerd of beschermd artikel dan wel procédé dat 1n het kader of
      voor de uitvoering van de overeenkomst of het project wordt toegepast of
      voor de uitvoering ervan wordt gebruikt.
                                                                X
 ---pagebreak---                                   - 162 -
11.5. De adviseur en zijn personeel zijn gedurende de gehele duur van de
      overeenkomst en na voltooiing daarvan gebonden door het beroepsgeheim. In
      dit verband mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
      de opdrachtgever, de adviseur en zijn werknemers of medewerkers de
      vertrouwelijke inlichtingen die hun zijn verstrekt of waarvan zij kennis
      hebben gekregen, nimmer meedelen aan personen of instanties ; evenmin
      mogen zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdracht-
      gever openbaarheid geven aan informatie met betrekking tot de aan-
      bevelingen die in de loop van of als resultaat van de diensten zijn
      gedaan. Voorts mogen zij van de aan hen verstrekte inlichtingen en van de
      resultaten van in het kader van of voor de uitvoering van de overeenkomst
      uitgevoerde studies, proeven en onderzoek geen voor de opdrachtgever
      schadelijk gebruik maken.
                                    ARTIKEL 12
                                Onafhankelijkheid
12.1. De adviseur onthoudt zich ervan betrekkingen aan te gaan die afbreuk
      zouden kunnen doen aan zijn onafhankelijkheid of aan de onafhankelijkheid
      van zijn personeel. Indien de adviseur zijn onafhankelijkheid niet
      bewaart, kan de opdrachtgever, onverminderd vergoeding van de schade die
      hij uit dezen hoofde mocht hebben geleden, de overeenkomst zonder formele
      kennisgeving onmiddellijk beëindigen.
12.2. Na de sluiting of in verband met de beëindiging van de overeenkomst
      beperkt de adviseur zijn rol in verband met het project tot het
      verrichten van de diensten. Behoudens schriftelijke toestemming van de
      opdrachtgever, zijn de adviseur en de eventuele andere aannemers,
      adviseurs of leveranciers met wie hij geassocieerd of gelieerd is,
      uitgesloten van het verrichten van werken, leveringen of van andere
      diensten voor het project, in welke hoedanigheid dan ook, en van
      inschrijving voor enig onderdeel van het project.
                                    ARTIKEL 13
                           Specificaties en ontwerpen
13.1. Bij de opstelling van alle specificaties en ontwerpen gebruikt de
      adviseur gangbare en algemeen erkende systemen die voor de opdrachtgever
      aanvaardbaar zijn, en houdt hij rekening met de meest recente
      ontwerp-criteria.
13.2. De adviseur zorgt ervoor dat de specificaties en ontwerpen alsmede alle
      documentatie met betrekking tot het leveren van goederen en het
      verrichten van diensten voor het project op onpartijdige grondslag worden
      opgesteld ten einde concurrentie bij de inschrijvingen te stimuleren.
 ---pagebreak---                                     - 163 -
                                   ARTIKEL 14
                               Schadeloosstelling
14.1. De opdrachtgever en diens gemachtigden en werknemers worden door de
      adviseur op diens kosten schadeloos gesteld voor en gevrijwaard tegen
      alle vorderingen, verliezen of schade ten gevolge van iedere handeling of
      nalatigheid van de adviseur tijdens het verrichten van de diensten, met
      inbegrip van iedere inbreuk op wettelijke bepalingen of rechten van
      derden met betrekking tot octrooien, handelsmerken en andere vormen van
      intellectuele eigendom zoals auteursrechten.
14.2. De opdrachtgever en diens gemachtigden en werknemers worden door de
      adviseur op diens kosten schadeloos gesteld voor en gevrijwaard tegen
      alle vorderingen, verliezen of schade die zouden ontstaan doordat de
      adviseur verzuimt zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10 na te
      komen, met dien verstande dat :
      a) de adviseur uiterlijk 30 dagen nadat dergelijke vorderingen, verliezen
         of schade ter kennis van de opdrachtgever zijn gekomen, daarvan in
         kennis moet worden gesteld ;
      b) de aansprakelijkheid van de adviseur uit hoofde van artikel 14 beperkt
         blijft tot het in de bijzondere voorwaarden genoemde maximumbedrag,
         met dien verstande dat dat maximum niet van toepassing is bij
         vorderingen, verliezen of schade die te wijten zijn aan opzettelijk
         wangedrag van de adviseur ;
      c) de aansprakelijkheid van de adviseur uit hoofde van artikel 14.2.
         beperkt blijft tot vorderingen, verliezen of schade die rechtstreeks
         veroorzaakt zijn door het niet nakomen van zijn verplichtingen
         krachtens de overeenkomst, en geen aansprakelijkheid omvat ten gevolge
         van onvoorziene voorvallen die daar direct of indirect het gevolg van
         zijn.
14.3. Indien de adviseur heeft verzuimd zijn verplichtingen krachtens de
      overeenkomst na te komen, dient hij iedere tekortkoming in de verrichting
      van de diensten op verzoek van de opdrachtgever voor eigen rekening te
      herstellen.
14.4. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in artikel 14 is de adviseur
      in geen enkel opzicht aansprakelijk voor vorderingen, verliezen of schade
      die te wijten zijn :
      a) aan het feit dat de opdrachtgever nalaat een aanbeveling op te volgen
         of een handeling, beslissing of aanbeveling van de adviseur teniet
         doet of van de adviseur eist een beslissing of aanbeveling op te
         volgen waarmee de adviseur het niet eens is of ten aanzien waarvan hij
         een ernstig voorbehoud maakt ; of
      b) aan de onjuiste uitvoering van de instructies van de adviseur door
         gemachtigden, werknemers of onafhankelijke aannemers van de opdracht-
         gever.
 ---pagebreak---                                        164 -
14.5. Na voltooiing van de diensten blijft de afviseur gedurende een periode
      als vastgesteld in het op de overeenkomst toepasselijke recht,
      aansprakelijk voor ieder in gebreke blijven ten aanzien van zijn
      verplichtingen krachtens de overeenkomst.
                                  ARTIKEL 15
                 Regelingen inzake gezondheid en verzekeringen
15.1. De werkovereenkomst van de adviseur met de opdrachtgever is onderworpen
      aan de voorwaarde dat aan de opdrachtgever het bevredigende bewijs wordt
      verstrekt dat de adviseur en/of zijn personeel in goede gezondheid
      verkeren en geen handicaps hebben die het verrichten van de diensten
      kunnen belemmeren. De opdrachtgever kan van de adviseur en/of zijn
      personeel dat de diensten verricht, verlangen dat zij zich door een
      gekwalificeerd arts medisch laten keuren voordat zij hun normale
      verblijfplaats verlaten en dat zij de uitslag van die medische keuring zo
      spoedig mogelijk aan de opdrachtgever doen toekomen.
15.2. Voor de looptijd van de overeenkomst sluit de adviseur voor zichzelf en
      voor de andere door hem in het kader van de overeenkomst aangeworven
      personen een ziektekostenverzekering af. Behoudens andersluidend beding
      in de overeenkomst, draagt de opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor
      de ziektekosten van de adviseur.
15.3. De opdrachtgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor levens-,
      ziekte-, ongevallen-, reis- of andere verzekeringen die noodzakelijk of
      wenselijk zijn voor het personeel van de adviseur of diens onderaannemers
      of andere onafhankelijke adviseurs voor het verrichten van de diensten,
      noch voor hun gezinsleden.
15.4. Binnen 20 dagen na kennisgeving van de goedkeuring van de overeenkomst
      sluit de adviseur, voor een bedrag waarvan het maximum in de bijzondere
      voorwaarden 1s bepaald, een verzekering af, ten einde vanaf het begin van
      de uitvoering van de overeenkomst en gedurende de gehele looptijd daarvan
      de volgende risico's volledig te dekken :
      a) aansprakelijkheid van de adviseur in verband met ziekte of arbeids-
         ongevallen waardoor zijn werknemers worden getroffen, met inbegrip van
         de kosten van repatriëring om gezondheidsredenen ;
      b) verlies van of schade aan voor de uitvoering van de overeenkomst
         gebruikt materieel van de opdrachtgever ;
      c) wettelijke aansprakelijkheid voor ongevallen die in het kader van de
         uitvoering van de overeenkomst overkomen aan derden, de opdrachtgever
         of diens werknemers ;
      d) dood door ongeval of blijvende invaliditeit ten gevolge van
         lichamelijk letsel opgelopen tijdens de looptijd van de overeenkomst ;
 ---pagebreak---                                       - 165 -
      e) alle andere in de bijzondere voorwaarden genoemde risico's die volgens
         de wetgeving van de Staat van de opdrachtgever moeten worden vezekerd.
15.5. In de bijzondere voorwaarden kan aan de adviseur ook de verplichting
      worden opgelegd om het risico van verlies van of schade aan persoonlijke
      bezittingen van zijn werknemers en hun gezinnen in de Staat van de
      opdrachtgever te verzekeren.
15.6. Telkens wanneer de opdrachtgever of de directie dit van hem verlangen,
      toont de adviseur onverwijld aan dat hij in het bezit is van de
      verzekeringspolls en dat de verzekeringspremies regelmatig worden
      betaald.
                                  ARTIKEL 16
                     Eigendom van rapporten en documenten
16.1. Alle rapporten en gegevens, zoals kaarten, diagrammen, tekeningen,
      specificaties, plannen, statistieken, berekeningen en bewijsstukken of
      materiaal, welke bij de uitvoering van de overeenkomst door de adviseur
      zijn verkregen, bijeengebracht of opgesteld, dragen een vertrouwelijk
      karakter en blijven het volledige eigendom van de opdrachtgever. Na de
      beëindiging van de overeenkomst draagt de adviseur al deze documenten en
      gegevens aan de opdrachtgever over. De adviseur mag kopieën of
      afschriften van deze documenten en gegevens bewaren, maar die zonder
      voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet
      gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met zijn overeenkomst.
16.2. De adviseur mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever
      geen artikelen publiceren die betrekking hebben op de diensten of
      daarnaar verwijzen bij de uitvoering van diensten voor anderen, noch van
      de opdrachtgever verkregen informatie verspreiden.
                                AARD VAN DE DIENSTEN
                                   ARTIKEL 17
                           Strekking van de diensten
17.1. De adviseur verricht de diensten in overeenstemming met de overeenkomst en
      de beschrijving van de opdracht.
17.2. De overeenkomst kan een of meer van de volgende taken omvatten :
      - project-1dentifleering en -omschrijving ;
      - economische of marktstudies ;
      - voorbereidende en/of eigenlijke uitvoerbaarheidsstudie ;
 ---pagebreak---                                        166 -
      - studie voor projectuitvoering (voorontwerp of gedetailleerd ontwerp, en
        zo nodig definitief ontwerp van uitvoering, voorbereiding van het aan-
        bestedingsdossier) ;
      - toezicht op het project ;
      - leiding bij de projectuitvoering ;
      - verschaffen van personeel ;
      - andere vormen van technische bijstand.
17.3. In de bijzondere voorwaarden wordt de beschrijving van de opdracht
      gegeven, waarbij onder meer worden vermeld :
      a) doel en strekking van de overeenkomst ;
      b) de graad van nauwkeurigheid die in de verschillende stadia of gedeelten
         van de dienstverrichting moet worden bereikt ; en
      c) vorm en inhoud van de rapporten, verklaringen, plannen, berekeningen,
         metingen, specificaties, ramingen en van leder ander document dat de
         adviseur bij voltooiing van ieder stadium of deel van de studie en bij
         voltooiing van de studie moet opmaken.
17.4. Wanneer de overeenkomst tot doel heeft te voorzien 1n de verlening van
      technische bijstand aan de opdrachtgever en/of de directie, heeft de
      adviseur een adviserende functie ten aanzien van de opdrachtgever en/of de
      directie met betrekking tot alle uit de uitvoering van het project
      voortvloeiende technische aspecten. De adviseur heeft geen beslissings-
      verantwoordel1jkheid.
17.5. Wanneer de overeenkomst tot doel heeft te voorzien in leidinggeving bij de
      uitvoering van het project, neemt de adviseur, overeenkomstig de wetgeving
      van de Staat van de opdrachtgever en onder het gezag van de directie, alle
      leidinggevende taken op zich die zijn verbonden aan het toezicht op de
      uitvoering van een project.
17.6. Indien de adviseur krachtens de bijzondere voorwaarden een aanbestedings-
      dossier moet voorbereiden, moet dit dossier alle documenten bevatten die
      nodig zijn voor de raadpleging van geschikte aannemers, fabrikanten en
      leveranciers en voor de voorbereiding van uitnodigingen tot inschrijving
      met het oog op de uitvoering van de werken, leveringen of diensten waarop
      de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft. De opdrachtgever
      verstrekt de adviseur alle nodige gegevens voor het opstellen van het
      administratieve gedeelte van het aanbestedingsdossier.
17.7. Wanneer de overeenkomst tot doel heeft te voorzien in de uitoefening van
      toezicht op een project, krijgt de adviseur de leiding over de
      uitvoeringsfase van het project.
 ---pagebreak---                                        - 167 -
17.8. Niettegenstaande artikel 12.2. kan de adviseur die belast is met de
       studie- en/of ontwerp-stadia van het project, opdracht krijgen aanvullende
      diensten te verlenen in de vorm van leidinggeving bij en uitoefening van
      toezicht op het project, inclusief de verschaffing van personeel voor het
      verlenen van technische assistentie.
                                    ARTIKEL 18
                            Verschaffing van personeel
18.1. Wanneer de overeenkomst tot doel heeft te voozien in de verschaffing van
      personeel voor de uitvoering van een project, stelt de adviseur dit
      personeel beschikbaar op specifieke gebieden die te maken hebben met de
      uitvoering van het project ; dit personeel verleent technische assistentie
       in een adviserende en/of leidinggevende functie of in beide. Het
      desbetreffende personeel staat onder rechtstreeks gezag van de directie.
18.2. De diensten worden door de in de overeenkomst genoemde personeelsleden
      verricht gedurende de voor elk van hen daarin aangegeven termijn. De
      adviseur mag die termijnen na voorafgaande goedkeuring van de
      opdrachtgever enigszins wijzigen indien zulks voor een doelmatige
      dienstverrichting nodig is, op voorwaarde dat die wijzigingen niet
      meebrengen dat de betalingen op grond van de overeenkomst de aannemingssom
      overschri jden.
18.3. De adviseur is verantwoordelijk voor de bekwaamheid van het personeel dat
      hij ter beschikking van de opdrachtgever stelt.
18.4. De adviseur mag in geen geval overgaan tot vervanging van personeel zonder
      voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De adviseur draagt er
      echter zorg voor dat personeelsleden door andere voor de opdrachtgever
      aanvaardbare personeelsleden met ten minste gelijkwaardige kwalificaties
      en ervaring worden vervangen Indien :
      a) een personeelslid wegens ziekte of ongeval niet in staat is nog
          diensten te verrichten ;
      b) een in de overeenkomst genoemde persoon volgens de opdrachtgever niet
          in staat of niet geschikt is zijn taken uit hoofde van de overeenkomst
          te vervullen ;
      c) de vervanging van personeel van de adviseur noodzakelijk blijkt op
          grond van andere omstandigheden bulten de macht van de adviseur.
18.5. Het aan het vervangende personeelslid betaalde salaris mag niet meer
      bedragen dan het salaris dat het vervangen personeelslid zou hebben
      ontvangen.
18.6. Behoudens in geval van vervanging wegens overlijden of wanneer de
      opdrachtgever een vervanging verlangt die niet is voorzien in de
      overeenkomst, komen de extra kosten voortvloeiend uit of verbonden aan de
      vervanging van het personeel ten laste van de adviseur. Deze kosten
      omvatten de kosten voor de terugreis van het vervangen personeelslid
 ---pagebreak---                                     - 168 -
      en diens gezin en indien nodig de uitgaven die voortvloeien uit de
      noodzaak van de gelijktijdige aanwezigheid op de plaats van de
      dienstverrichting van het te vervangen personeelslid en zijn vervanger.
                                   ARTIKEL 19
                             Personeel en materieel
19.1. De opdrachtgever verleent zijn goedkeuring aan het door de adviseur voor
      de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken personeel. In de bijzondere
      voorwaarden worden de minimumeisen bepaald ten aanzien van het niveau van
      opleiding, kwalificaties en ervaring van het personeel van de adviseur,
      evenals, in voorkomend geval, de vereiste specialisaties.
19.2. De referenties en het curriculum vitae van elk bij de uitvoering van de
      overeenkomst in te zetten personeelslid in dienst van de adviseur, worden
      ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd, hetzij tegelijkertijd met
      de inschrijving van de adviseur in geval van een aanbestedingsprocedure,
      hetzij, in andere gevallen, bij de sluiting van de overeenkomst.
19.3. De opdrachtgever deelt zijn goedkeuring of afwijzing mee binnen 30 dagen
      na de aanstelling van de adviseur of de inschrijving als bedoeld in
      artikel 19.2.
19.4. Het door de opdrachtgever aanvaarde personeel begint zijn werkzaamheden*bp
      de in de bijzondere voorwaarden bepaalde datum of binnen de daarin aan-
      gegeven termijnen of, bij gebreke van desbetreffende voorschriften, op de
      datum of binnen de termijnen die door de opdrachtgever aan de adviseur
      worden meegedeeld.
19.5. Tenzij 1n de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, verblijft het
      personeel van de adviseur in de nabijheid van de plaats waar het werkzaam
      is. Wanneer de diensten gedeeltelijk buiten de Staat van de opdrachtgever
      moeten worden verricht, houdt de adviseur de directie op de hoogte van de
      namen en hoedanigheden van de personeelsleden die dat gedeelte van de
      diensten moeten uitvoeren, en van het daarvoor aangewende materieel.
19.6. Te dien einde :
      a) deelt de adviseur de directie binnen 15 dagen na de gunning van de
         overeenkomst het voor de plaatsing van het personeel voorgestelde tijd-
         schema mee, alsmede een specificatie van hun taken en een lijst van het
         materieel dat hij voornemens is voor de diensten te gebruiken.
      b) stelt de adviseur de directie tijdig in kennis van de data van aankomst
         en vertrek van ieder personeelslid ;
      c) verzoekt de adviseur de directie tijdig om toestemming voor iedere
         personeelswijziging en voor iedere wijziging in het oorspronkelijke
         tijdschema of in het materieel.
 ---pagebreak---                                        - 169 -
19.7. De adviseur neemt alle maatregelen die vereist zijn om zijn personeel te
      voorzien en te blijven voorzien van het materieel dat het nodig heeft om
      zijn gespeel fleerde taken te vervullen onder omstandigheden die voor de
      doeltreffendheid het meest bevorderlijk zijn.
                                    ARTIKEL 20
                                    Stagiairs
20.1. De adviseur draagt gedurende de looptijd van de overeenkomst zorg voor de
      opleiding van stagiairs die hem uit hoofde van de overeenkomst door de
      opdrachtgever worden toegewezen.
20.2. Het feit dat deze stagiairs door de adviseur worden opgeleid, verleent hun
      niet de rechtspositie van werknemer van de adviseur. Zij dienen de
      instructies van de adviseur en het bepaalde in artikel 11 evenwel in acht
      te nemen alsof zij werknemers van de adviseur waren. De adviseur kan op
      een met redenen omkleed schriftelijk verzoek toestemming krijgen een
      stagiair die 1n zijn werk of gedrag niet voldoet, te vervangen.
20.3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, worden de beloning voor de
      stagiairs, alsmede hun reis- en verblijfkosten en alle andere met hen*
      samenhangende uitgaven door de opdrachtgever gedragen.
20.4. De adviseur brengt ieder kwartaal bij de opdrachtgever verslag uit over
      het stageverloop. Vlak voor de voltooiing van de diensten stelt de
      adviseur een rapport op over de resultaten van de opleiding van de
      stagiairs en geeft hij, met het oog op hun toekomstige tewerkstelling, een
      beoordeling van de bekwaamheden die zij hebben verworven. De vorm van deze
      rapporten en de rapporteringsprocedure worden in de bijzondere voorwaarden
      vastgelegd.
                          UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
                                    ARTIKEL 21
                       Opdracht tot aanvang van uitvoering
21.1. De opdrachtgever stelt de datum vast waarop met de uitvoering van de
      overeenkomst moet worden aangevangen en verwittigt de adviseur hiervan via
      de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst of via een dienstorder,
      gegeven door de directie.
21.2. Tenzij door de partijen anders 1s overeengekomen, wordt niet later dan
      180 dagen na de kennisgeving van de gunning van de overeenkomst met de
      uitvoering begonnen.
 ---pagebreak---                                       - 170 -
21.3. Indien diensten buiten de Staat van de opdrachtgever moeten worden
      verricht, begint de uitvoering van de overeenkomst, wat die diensten
      betreft, op de datum waarop zij werkelijk worden verricht ; deze datum mag
      niet vroeger vallen dan de door de opdrachtgever bepaalde datum.
                                    ARTIKEL 22
                                Uitvoeringstermi jn
22.1. De uitvoeringstermijn vangt aan op de overeenkomstig artikel 21.1. vast-
      gestelde datum ; de duur ervan is die welke is vastgelegd in de overeen-
      komst, onverminderd de termijnverlengingen die op grond van artikel 23
      kunnen worden toegestaan.
22.2. Indien voor afzonderlijke dienstverrichtingen afzonderlijke uitvoerings-
      termijnen worden vastgesteld, worden deze termijnen in geval van
      toewijzing van meer dan één dienstverrichting aan eenzelfde adviseur, niet
      bij elkaar opgeteld.
22.3. Indien projecten inzake technische samenwerking over verschillende jaren
      lopen en 1n de bijzondere voorwaarden is voorzien in verschillende
      contractperioden, dan wordt de uitvoeringstermijn bepaald met inachtneming
      van artikel 31 en zijn de partijen slechts gebonden voor de eerste
      contractperiode. Tenzij een van de partijen de overeenkomst na afloop van
      een contractperiode wenst te beëindigen, wordt de overeenkomst aan het
      einde van iedere periode vernieuwd door middel van opeenvolgende
      aanhangsels met vermelding van de door de adviseur te nemen maatregelen.
      Het honorarium voor de nieuwe contractperiode wordt vastgesteld op grond
      van de in de overeenkomst vastgelegde beginselen.
22.4. De partij die het voornemen heeft de overeenkomst niet met een nieuwe
      contractperiode te verlengen, dient de andere partij hiervan uiterlijk
      90 dagen voor het verstrijken van de lopende contractperiode kennis te
      geven.
                                    ARTIKEL 23
                      Verlenging van de uitvoeringstermijn
23.1. De adviseur kan verzoeken de uitvoeringstermijn te verlengen wanneer er
      vertraging in de voltooiing van de overeenkomst is of zal ontstaan ten
      gevolge van :
      a) extra of aanvullende diensten in opdracht van de directie ;
      b) dienstorders die van invloed zijn op de datum van voltooiing, voor
         zover deze niet zijn uitgevaardigd omdat de adviseur in gebreke is
         gebleven ;
      c) niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit hoofde
         van de overeenkomst ;
 ---pagebreak---                                    - 171 -
      d) schorsing van de diensten buiten de schuld van de adviseur ;
      e) overmacht ;
      f) andere in deze algemene voorwaarden genoemde oorzaken van vertraging
         die niet te wijten zijn aan het in gebreke blijven van de adviseur.
23.2. Wanneer de adviseur aanspraak meent te kunnen maken op verlenging van de
      uitvoeringstermijn, stelt hij binnen 15 dagen nadat hij zich er rekenschap
      van heeft gegeven dat vertraging zou kunnen optreden, de directie in
      kennis van zijn voornemen om een verzoek tot verlenging in te dienen ;
      tenzij tussen de adviseur en de directie anders is overeengekomen,
      verschaft de adviseur de directie uiterlijk 60 dagen daarna volledige en
      nauwkeurige gegevens met betrekking tot zijn verzoek, opdat dit tijdig kan
      worden onderzocht.
23.3. Na naar behoren te hebben overlegd met de opdrachtgever en, in voorkomend
      geval, met de adviseur, verleent de directie, indien verlenging van de
      uitvoeringstermijn in de toekomst of met terugwerkende kracht gerecht-
      vaardigd is, deze verlenging of deelt zij de adviseur mee dat hij geen
      recht op verlenging heeft.
                                   ARTIKEL 24
                          Vertraging bij de uitvoering
24.1. Als de adviseur er niet in slaagt de diensten binnen de in de overeenkomst
      vastgestelde termijn(en) te verrichten, heeft de opdrachtgever, zonder
      formele kennisgeving en onverminderd zijn andere rechtsmiddelen uit hoofde
      van de overeenkomst, recht op gefixeerde schadevergoeding voor iedere dag
      of ieder dagdeel tussen het einde van de gestelde uitvoeringstermijn of de
      uit hoofde van artikel 23 verlengde uitvoeringstermijn en het werkelijke
      tijdstip van voltooiing, tegen het tarief en tot het maximumbedrag als
      bepaald in de bijzondere voorwaarden.
24.2. Indien de opdrachtgever aanspraak kan maken op het in artikel 24.1.
      genoemde maximumbedrag, kan hij na kennisgeving aan de adviseur :
      a) de overeenkomst beëindigen ; en
      b) de diensten voltooien op kosten van de adviseur.
                                   ARTIKEL 25
                                    Schorsing
25.1. Indien de directie daar opdracht toe geeft, schorst de adviseur de uit-
      voering van de diensten of een gedeelte daarvan gedurende de periode of
      perioden en op de wijze die de directie nodig acht.
 ---pagebreak---                                        172 -
25.2. Na overleg met de opdrachtgever en de adviseur kent de directie de
      adviseur die daar aanspraak op maakt, een zodanige verlenging van de
      uitvoeringstermijn toe als zij billijk en redelijk acht.
25.3. Indien de periode van schorsing 180 dagen overschrijdt en de schorsing
      niet aan het 1n gebreke blijven van de adviseur toe te schrijven is, kan
      de adviseur de directie schriftelijk toestemming vragen om de uitvoering
      van de diensten binnen 30 dagen te hervatten of kan hij de overeenkomst
      beëindigen.
                                   ARTIKEL 26
                                  Wi jzigingen
26.1. Zonder aan het doel of de draagwijdte van de overeenkomst te raken, heeft
      de directie de bevoegdheid opdracht te geven tot wijziging van een deel
      van de te verrichten diensten, nodig voor de correcte voltooiing van de
      diensten. Bedoelde wijzigingen kunnen het volgende omvatten :
      toevoegingen, weglatingen, vervangingen, wijzigingen van kwaliteit en
      kwantiteit, alsmede wijzigingen van de voorgeschreven volgorde, werkwijze
      of planning van de uitvoering van de diensten. Een opdracht tot wijziging
      leidt niet tot nietigheid of ongeldigheid van de overeenkomst, doch de
      eventuele financiële gevolgen worden gewaardeerd overeenkomstig de artike-
      len 26.5. en 26.7.
26.2. Wijzigingen mogen uitsluitend worden aangebracht op grond van
      dienstorders, met dien verstande dat :
      a) indien de directie het om enigerlei reden noodzakelijk acht om een
         mondelinge opdracht te geven, deze opdracht zo spoedig mogelijk door
         haar in een dienstorder wordt bevestigd ;
      b) Indien de adviseur een in artikel 26.2., onder a), bedoelde mondelinge
         opdracht schriftelijk bevestigt en deze bevestiging niet terstond
         schriftelijk door de directie wordt weerlegd, een dienstorder voor de
         wijziging wordt geacht te zijn uitgevaardigd.
26.3. Voordat de directie een dienstorder tot wijziging laat uitgaan, stelt zij,
      behalve in de gevallen bedoeld in artikel 26.2., de adviseur in kennis van
      de aard en de vorm van die wijziging. De adviseur dient zo spoedig
      mogelijk na ontvangst van deze kennisgeving bij de directie een voorstel
      in, Inhoudende :
      a) een beschrijving van de te verrichten diensten en een
         uitvoeringsschema ;
      b) eventueel noodzakelijke wijzigingen in het algemeen tijdschema of met
         betrekking tot een van de verplichtingen van de adviseur krachtens de
         overeenkomst.
      c) eventuele aanpassing van de aannemingssom, overeenkomstig het bepaalde
         in artikel 26.
 ---pagebreak---                                      - 173 -
26.4. Nadat de directie de voorstellen van de adviseur, als bedoeld in
      artikel 26.3., heeft ontvangen, besluit zij, na naar behoren overleg te
      hebben gepleegd met de opdrachtgever en, in voorkomend geval, met de
      adviseur, zo spoedig mogelijk of de wijziging zal worden uitgevoerd.
      Indien dat het geval is, geeft zij via een dienstorder de opdracht dat de
      wijziging wordt uitgevoerd tegen de prijzen en overeenkomstig de
      voorwaarden zoals die in de 1n artikel 26.3. bedoelde voorstellen van de
      adviseur zijn bedongen of zoals die door de directie zijn gewijzigd
      overeenkomstig artikel 26.5.
26.5. De prijs van alle door de directie overeenkomstig artikel 26.4. opgedragen
      wijzigingen wordt door de directie vastgesteld overeenkomstig de volgende
      beginselen :
      a) voor taken van dezelfde aard en uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden
         als werk waarvoor een prijsopgave is gedaan in de staat van
         eenheidsprijzen, wordt de waarde tegen de daarin opgenomen prijzen en
         tarieven berekend ;
      b) voor taken die niet van dezelfde aard zijn of die niet onder dezelfde
         voorwaarden worden uitgevoerd, worden de prijzen en tarieven van de
         overeenkomst voor zover zulks redelijk 1s, als basis voor de berekening
         gebruikt ; is zulks niet het geval, dan maakt de directie een billijke
         berekening ;
      c) 1 s de aard of het bedrag van een wijziging ten opzichte van de aard of
         het bedrag van de overeenkomst in haar geheel of een deel daarvan,
         zodanig dat een voor een bepaalde post in de overeenkomst opgenomen
         tarief of prijs volgens de directie door die wijziging onredelijk is
         geworden, dan stelt de directie een tarief of prijs vast die zij in de
         gegeven omstandigheden redelijk en passend acht ;
      d) Indien een wijziging noodzakelijk is ten gevolge van in gebreke blijven
         of contractbreuk door de adviseur, komen alle extra kosten in verband
         met deze wijziging ten laste van de adviseur.
26.6. Wanneer de adviseur een dienstorder betreffende de verlangde wijziging
      ontvangt, voert hij de wijziging uit en is hij daarbij door deze algemene
      voorwaarden gebonden alsof de wijziging In de overeenkomst was opgenomen.
      De dienstverrichting mag niet worden vertraagd tot er een verlenging van
      de uitvoeringstermijn of een aanpassing van de aannemingssom wordt
      toegekend. Indien de opdracht voor een wijziging voorafgaat aan de
      aanpassing van de aannemingssom, dient de adviseur een overzicht bij te
      houden van de kosten en de tijd die met de uitvoering van de wijziging
      gemoeid zijn. Deze gegevens dienen te allen redelijke tijde voor de
      directie ter inzage beschikbaar te zijn.
 ---pagebreak---                                     - 174 -
26.7. BUjkt bij de voorlopige goedkeuring van de verrichte diensten dat een
      dienstorder of een andere omstandigheid die niet aan het 1n gebreke
      blijven van de adviseur te wijten is, tot gevolg heeft dat de totale
      waarde van voorgeschreven werk met meer dan 15 % van de aannemingssom is
      gestegen of gedaald, dan beslist de directie, na overleg met de
      opdrachtgever en de adviseur, over een verhoging of verlaging van de
      aannemingssom ingevolge de toepassing van artikel 26.5. De aldus vast te
      stellen som wordt gebaseerd op het bedrag waarmee de waardestijging of
      -daling 15 % overschrijdt. De directie stelt de opdrachtgever en de
      adviseur van dit bedrag in kennis en de aannemingssom wordt
      dienovereenkomstig aangepast.
                                   ARTIKEL 27
                                   Werktijden
      De werkdagen en werkuren van de adviseur in de Staat van de opdrachtgever
      worden vastgesteld op basis van de wettelijke voorschriften en gebruiken
      van de Staat van de opdrachtgever en rekening houdend met de eisen van de
      te verrichten diensten.
                                   ARTIKEL 28
                                 Verlofrechten
28.1. Wanneer de overeenkomst in vakantie voorziet, 1s de adviseur gerechtigd
      gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst vakantie te nemen
      overeenkomstig artikel 28.
28.2. Het recht op vakantie wordt verworven in het in de overeenkomst bepaalde
      tempo. De vakantie wordt toegekend voor iedere volle periode van zes
      maanden en elk daaropvolgend deel van een maand gedurende welke de
      adviseur zijn diensten verricht. De vakantie wordt gedurende de
      uitvoeringstermijn van de overeenkomst opgenomen op een door de directie
      goedgekeurd tijdstip.
28.3. Het recht op vakantie kan niet worden omgezet 1n uitbetaling in geld,
      tenzij de eisen van de te verrichten diensten volgens de directie van dien
      aard zijn dat de vakantie niet gedurende de uitvoeringstermijn van de
      overeenkomst kan worden opgenomen.
28.4. De adviseur heeft geen recht op ziekteverlof of buitengewoon verlof, met
      dien verstande echter dat de directie geheel naar eigen goeddunken, om
      humanitaire redenen of anderszins, aan de adviseur toestemming kan geven
      om gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst onbetaald verlof te
      nemen.
 ---pagebreak---                                       - 175 -
                                    ARTIKEL 29
                                  Inlichtingen
      De adviseur verstrekt de directie de Inlichtingen over de diensten en het
      project waarom de directie desgevallend kan verzoeken. Hiertoe worden door
      de adviseur periodieke rapporten opgesteld waarvan onderwerp en frequentie
      in de bijzondere voorwaarden worden aangegeven. Over moeilijkheden bij de
      uitvoering of technische tekortkomingen in de beschrijving van de opdracht
      worden bijzondere rapporten opgesteld.
                                    ARTIKEL 30
                                   Boekhouding
30.1. De adviseur voert een nauwgezette en stelselmatige boekhouding met betrek-
      king tot de diensten ; vorm en Inhoud van die boekhouding moeten stroken
      met de gebruiken in de betrokken beroepssector en toereikend zijn om nauw-
      keurig vast te kunnen stellen dat de in artikel 35 bedoelde kosten en
      uitgaven daadwerkelijk verband houden met de verrichting van de betrokken
      diensten.
30.2. De adviseur stelt de directie in de gelegenheid de boekhouding met betrek-
      king tot de diensten te allen redelijke tijde in te zien en afschriften jof
      kopieën te maken ; voorts stelt hij de directie of haar gemachtigden in de
      gelegenheid die boekhouding te allen redelijke tijde te controleren, zowel
      gedurende als na het verrichten van de diensten.
                                   ARTIKEL 31
                            Indiening van rapporten
31.1. Vlak voor de voltooiing van de diensten stelt de adviseur een
      vertrouwelijk algemeen rapport op, In voorkomend geval met een financiële
      analyse van het project en een kritische studie over eventuele belangrijke
      problemen die zich gedurende de uitvoering van het project hebben
      voorgedaan.
31.2. Het 1n artikel 31.1. bedoelde rapport wordt uiterlijk 60 dagen na de vol-
      tooiing van de diensten door de adviseur aan de directie toegezonden 1n
      het In de bijzondere voorwaarden aangegeven aantal exemplaren. D1t rapport
      is niet bindend voor de opdrachtgever.
31.3. Indien een overeenkomst in verschillende stadia wordt uitgevoerd, wordt
      over de uitvoering van leder stadium door de adviseur een rapport
      opgesteld, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald.
 ---pagebreak---                                     - 176 -
31.4. Andere personen dan de directie aan wie exemplaren van de in artikel 29 en
      31 bedoelde rapporten en documenten dienen te worden toegezonden en de
      termijnen waarbinnen de adviseur deze rapporten en documenten moet
      Indienen, worden bepaald In de bijzondere voorwaarden. B1j deze termijnen
      wordt rekening gehouden met de in de bijzondere voorwaarden genoemde
      termijnen voor het onderzoek en de goedkeuring of de afwijzing van de
      rapporten en documenten door de opdrachtgever.
                                   ARTIKEL 32
                    Goedkeuring van rapporten en documenten
32.1. De opdrachtgever bevestigt met zijn goedkeuring van de door de adviseur
      opgestelde en hem toegezonden rapporten en documenten dat deze
      beantwoorden aan de voorwaarden van de overeenkomst.
32.2. De opdrachtgever stelt de adviseur binnen de in de bijzondere voorwaarden
      gestelde termijnen in kennis van zijn beslissing inzake de hem toegezonden
      rapporten en documenten, zulks met opgave van redenen indien hij de
      rapporten of documenten afwijst of om wijzigingen verzoekt.
32.3. Wordt een rapport of document door de opdrachtgever goedgekeurd onder
      voorbehoud van door de adviseur aan te brengen wijzigingen, dan schrijft
      de opdrachtgever een termijn voor waarbinnen de gewenste wijzigingen
      moeten worden aangebracht.
32.4. Indien een overeenkomst in verschillende stadia wordt uitgevoerd, geldt
      voor de uitvoering van leder vervolgstadium de voorwaarde dat de
      opdrachtgever eerst zijn goedkeuring aan het voorgaande stadium moet
      hebben gehecht, behalve wanneer de stadia gelijktijdig worden uitgevoerd.
                                    BETALING
                                   ARTIKEL 33
                                    Algemeen
33.1. Betalingen worden verricht in de in de overeenkomst bepaalde valuta of
      valuta's.
33.2. De administratieve of technische bepalingen voor de betaling van
      voorschotten, termijnbetalingen of de vereffening van het eindsaldo
      overeenkomstig de artikelen 34 tot en met 39, worden vastgesteld in de
      bijzondere voorwaarden.
 ---pagebreak---                                        - 177 -
                                   ARTIKEL 34
                                  Voorschotten
34.1. Indien de bijzondere voorwaarden hierin voorzien, worden aan de adviseur
      op zijn verzoek voor verrichtingen in verband met de uitvoering van de
      diensten voorschotten toegekend in de vorm van een vast bedrag ter dekking
      van uitgaven welke uit het op gang brengen van de uitvoering der overeen-
      komst voortvloeien.
34.2. Behoudens het bepaalde in de bijzondere voorwaarden, mag het totaal van de
      voorschotten niet meer bedragen dan 20 % van de oorspronkelijke
      aannemingssom.
34.3. Voorschotten kunnen pas worden verstrekt nadat :
      a) de overeenkomst is gesloten ;
      b) de adviseur aan de opdrachtgever voor het volledige bedrag van het
         voorschot een afzonderlijke afroepgarantie heeft gegeven in de vorm van
         een bankgarantie, een bankwissel, een gewaarmerkte cheque, een
         borgtocht van een verzekerings- en/of borgtochtmaatschappij, een
         onherroepelijk accreditief, dan wel een deposito in gereed geld. Indien
         de garantie dient te worden gegeven in de vorm van een bankgarantie,
         een bankwissel, een gewaarmerkte cheque of een borgtocht dan wordt zij
         gegeven door een bank of een borgtocht- en/of verzekeringsmaatschappij,
         goedgekeurd door de opdrachtgever in overeenstemming met de criteria
         die van toepassing zijn om voor de gunning van de overeenkomst in
         aanmerking te komen. De garantie moet in leder geval gedurende ten
         minste 60 dagen na de goedkeuring van het eindrapport van kracht
         blijven.
34.4. De adviseur gebruikt het voorschot alleen voor verrichtingen in verband
      met de uitvoering van de diensten. Indien de adviseur misbruik maakt van
      een gedeelte van het voorschot, dient hij het voorschot onmiddellijk terug
      te betalen en worden er verder geen voorschotten meer aan hem betaald.
34.5. Indien de voorschotgarantie niet meer geldig 1s en de adviseur verzuimt
      deze weer te doen gelden, kan de opdrachtgever een bedrag ter grootte van
      het voorschot Inhouden op latere betalingen die krachtens de overeenkomst
      aan de adviseur verschuldigd zijn ; Indien de opdrachtgever een dergelijke
      inhouding als onuitvoerbaar beschouwt, kan hij de overeenkomst beëindigen.
34.6. In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan,
      kunnen garanties tot zekerstelling van de voorschotten onmiddellijk worden
      ingeroepen met het oog op terugbetaling van het nog door de adviseur
      verschuldigde saldo van de voorschotten, zonder dat de borg de betaling
      ervan op welke gronden dan ook kan uitstellen of betwisten.
34.7. De in artikel 34 bedoelde voorschotgarantie wordt vrijgegeven naarmate de
      voorschotten worden teruggestort.
34.8. De nadere voorwaarden en procedures voor de toekenning en terugbetaling
      van voorschotten worden omschreven in de bijzondere voorwaarden.
 ---pagebreak---                                      - 178 -
                                    ARTIKEL 35
                           Procedure voor de betalingen
35.1. Wanneer de diensten zijn verricht en goedgekeurd, heeft de adviseur recht
      op termijnbetalingen of op vereffening van het eindsaldo overeenkomstig de
      in de overeenkomst neergelegde procedures, schema's en termijnen.
35.2. De beloning voor gedeelten van een maand geschiedt op basis van een
      dertigste per dag van de dienovereenkomstige maandelijkse eenheidsprijs.
      Verminderingen voor onvolledig verrichte diensten vinden op basis van de
      in de overeenkomst vastgestelde prijzen plaats voor het niet-verrichte
      deel van de diensten."
35.3. Voor het gedeelte van de overeenkomst dat gebaseerd is op een vast bedrag
      of op eenheidsprijzen kan slechts 1n termijnbetalingen worden voorzien
      voor diensten die reeds zijn verricht en, voor wat betreft het gedeelte
      van een overeenkomst dat gebaseerd is op kostenvergoeding, slechts tegen
      overlegging van passende bewijsstukken.
35.4. Het bedrag van een termijnbetaling mag niet hoger zijn dan 90 % van de
      waarde van de diensten waarop zij betrekking heeft ; de aldus ingehouden
      resterende 10 % wordt als eindsaldo betaald.
35.5. De frequentie van de termijnbetalingen wordt in de bijzondere voorwaarden
      geregeld. Als algemene regel vinden zij plaats op maandelijkse basis, dan
      wel wanneer bepaalde stadia of gedeelten van de diensten zijn voltooid.
35.6. De voorwaarden voor betalingen voor andere aan de adviseur toevertrouwde
      diensten worden bepaald in de bijzondere voorwaarden.
35.7. Voor iedere betaling doet de adviseur de opdrachtgever in viervoud een
      schriftelijk betalingsverzoek met declaratieposten toekomen, vergezeld van
      kwitanties, facturen, reçus en andere passende bewijsstukken, voor de voor
      elke maand of periode te betalen bedragen.
35.8. Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek om termijnbetaling wordt dit
      goedgekeurd of zodanig gewijzigd dat het volgens de directie het bedrag
      weergeeft waarop de adviseur krachtens de overeenkomst recht heeft. Bij
      verschil van mening over de waarde van een post is het oordeel van de
      directie doorslaggevend. Na vaststelling van het aan de adviseur
      verschuldigde bedrag verstrekt de directie de opdrachtgever en de adviseur
      een termijnbetalingscertificaat voor het aan de adviseur verschuldigde
      bedrag en deelt zij de adviseur mede voor welke dienst betaling
      plaatsvindt.
 ---pagebreak---                                       - 179 -
35.9.  De directie mag vla een termijnbetalingscertificaat correcties of
       wijzigingen aanbrengen in alle eerder door haar afgegeven certificaten en
       is gemachtigd de waardebepalingen van een termijnbetalingscertificaat te
       wijzigen of de afgifte van een certificaat te weigeren indien de diensten
       of onderdelen daarvan niet tot haar genoegen zijn uitgevoerd.
35.10. De vereffening van het eindsaldo is afhankelijk van.de voorwaarde dat de
       adviseur aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van
       alle stadia of gedeelten van de diensten heeft voldaan en dat de
       opdrachtgever zijn goedkeuring aan het laatste stadium of gedeelte van de
       diensten heeft gehecht. De eindbetaling wordt pas verricht nadat het
       eindrapport en de als zodanig kenbaar gemaakte einddeelaratie door de
       adviseur zijn ingediend en door de opdrachtgever als bevredigend zijn
       goedgekeurd. Ieder bedrag dat de opdrachtgever overeenkomstig artikel 35
       heeft betaald of laten betalen, en dat de rechten uit hoofde van de
       overeenkomst van de adviseur overschrijdt, wordt door de adviseur aan de
       opdrachtgever terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van de
       desbetreffende kennisgeving door de adviseur.
35.11. Wanneer zich voor kortere of langere tijd een of meer van de hieronder
       vermelde omstandigheden voordoen, kan de opdrachtgever de betaling van de
       krachtens de overeenkomst aan hem verschuldigde bedragen na schriftelijke
       kennisgeving aan de adviseur geheel of gedeeltelijk schorsen :
       a) wanneer de adviseur in gebreke blijft bij de uitvoering van de
          overeenkomst ;
       b) in een andere situatie waarvoor de adviseur uit hoofde van de
          overeenkomst aansprakelijk is en die door de opdrachtgever wordt
          beschouwd als een belemmering of mogelijke belemmering voor de
          succesvolle voltooiing van het project of de overeenkomst.
                                   ARTIKEL 36
                               Reizen en vervoer
36.1.  Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, komen de
       reiskosten van de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden van de
       adviseur en van hun echtgenoten en ten laste komende kinderen in de zin
       van de wet van het land waar het bedrijf van de adviseur is gevestigd,
       ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden vergoed tot ten
       hoogste de kosten van de kortst mogelijke reisroute tussen de gewone
       verblijfplaats en de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd.
36.2.  Reizen per vliegtuig worden gemaakt in de economy-klasse. Reizen overzee,
       per spoor en over de binnenwateren worden gemaakt in de eerste klasse. De
       kosten die worden gemaakt om de bagage van daarvoor in aanmerking komende
       personeelsleden te vervoeren van de gewone verblijfplaats naar de plaats
       waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd, komen ten laste van de
       opdrachtgever tot aan de in de bijzondere voorwaarden aangegeven
       gewichtsmaxima.
                                                        •
36.3.  In de bijzondere voorwaarden wordt aangegeven onder welke voorwaarden de
       kosten voor het vervoer van documentatie, materieel en materialen ten
       laste van de opdrachtgever kunnen komen.
 ---pagebreak---                                      - 180
36.4. In al deze gevallen vindt vergoeding alleen plaats tegen overlegging van
      bewi jsstukken.
                                   ARTIKEL 37
                                Prijsherziening
37.1. Behoudens andersluidende bepalingen 1n de bijzondere voorwaarden en
      behoudens artikel 37.4. is de overeenkomst een overeenkomst met vaste
      prijzen die niet voor herziening vatbaar zijn.
37.2. Bij overeenkomsten met voor herziening vatbare prijzen wordt bij de prijs-
      herziening rekening gehouden met schommelingen in de prijzen voor belang-
      rijke lokale of externe posten die als grondslag dienden voor de
      berekening van de inschrijving, zoals arbeidslonen en andere diensten. De
      nadere voorschriften voor de herziening worden in de bijzondere
      voorwaarden vastgelegd.
37.3. De in de inschrijving van de adviseur vermelde prijzen worden geacht
      a) te zijn opgemaakt op grond van de omstandigheden die golden 30 dagen
         vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen of, ingeval
         van ondershandse overeenkomsten, op de datum van de overeenkomst ; en
      b) rekening te houden met de wetten en relevante belastingvoorschriften
         die van toepassing waren op de overeenkomstig artikel 37.3., onder a),
         bepaalde referentiedatum.
37.4. Wanneer na de in artikel 37.3. beoogde datum een wet, verordening, decreet
      of andere wettelijke regeling van een staat of deelstaat, dan wel een
      regeling of beschikking van een plaatselijke of andere overheidsinstantie
      wordt gewijzigd of in werking treedt, met als gevolg dat er een wijziging
      optreedt in de contractuele relatie tussen de partijen bij de
      overeenkomst, plegen de opdrachtgever en de adviseur overleg over de wijze
      waarop verder krachtens de overeenkomst te werk moet worden gegaan ;
      ingevolge dat overleg kunnen zij besluiten :
      a) dat de overeenkomst wordt gewijzigd ;
      b) dat de ene partij aan de andere een vergoeding voor het ontstane nadeel
         betaalt ; of
      c) dat de overeenkomst in onderlinge overeenstemming wordt beëindigd.
37.5. In geval van vertraging bij de verrichting van de diensten waarvoor de
      adviseur verantwoordelijk is, of aan het eind van de uitvoeringstermijn,
      die in voorkomend geval conform de overeenkomst is gewijzigd, worden de
      prijzen in de 30 dagen voor de voltooiing Van de diensten niet meer
      herzien, behoudens toepassing van een nieuwe prijsindexering, Indien zulks
      in het voordeel van de opdrachtgever is.
 ---pagebreak---                                       - 181 -
                                   ARTIKEL 38
                           Achterstallige betalingen
38.1. De bedragen die verschuldigd zijn op grond van de door de directie
      afgegeven certificaten voor de termijnbetalingen en de vereffening van het
      eindsaldo worden door de opdrachtgever aan de adviseur uitbetaald binnen
      90 dagen nadat deze certificaten bij de opdrachtgever zijn ingekomen. Na
      overschrijding van de betalingstermijn heeft de adviseur recht op rente,
      berekend naar het aantal dagen vertraging en tegen het in de bijzondere
      voorwaarden vastgestelde percentage, over een eveneens in de bijzondere
      voorwaarden vermelde maximumperiode. De adviseur heeft, zonder aanmaning
      en onverminderd alle andere rechten en verhaalmiddelen krachtens de
      overeenkomst, recht op betaling van die rente. Voor wat de eindafrekening
      betreft wordt de rente voor de achterstallige betalingen op dagbasis
      berekend tegen het in de bijzondere voorwaarden vastgestelde percentage.
38.2. Is meer dan 120 dagen na het verstrijken van de in artikel 38.1. vastge-
      stelde termijn geen betaling geschied, dan ontstaat voor de adviseur het
      recht om de overeenkomst niet uit te voeren of te beëindigen.
                                   ARTIKEL 39
                              Betaling aan derden
39.1. Opdrachten tot betaling aan derden kunnen slechts worden uitgevoerd na een
      cessie overeenkomstig artikel 6. De cessie wordt ter kennis van de
      opdrachtgever gebracht.
39.2. Kennisgeving van cessionarissen geschiedt uitsluitend door de adviseur.
39.3. Onverminderd de in artikel 38 genoemde termijn beschikt de opdrachtgever,
      in geval van rechtsgeldig derdenbeslag op het eigendom van de adviseur,
      dat betrekking heeft op aan hem verschuldigde betalingen uit hoofde van de
      overeenkomst, over 30 dagen om de betalingen aan de adviseur te
      hervatten ; deze termijn gaat in op de dag waarop hij kennisgeving
      ontvangt van de definitieve opheffing van het beletsel tot betaling.
                CONTRACTBREUK EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
                                   ARTIKEL 40
                                 Contractbreuk
40.1. Een partij pleegt contractbreuk wanneer zij een krachtens de overeenkomst
      op haar rustende verplichting niet nakomt.
 ---pagebreak---                                      - 182 -
40.2. In geval van contractbreuk staan de benadeelde partij de volgende rechts-
      middelen ter beschikking :
      a) schadevergoeding ; en/of
      b) beëindiging van de overeenkomst.
40.3. Schadevergoeding kan :
      a) algemeen zijn ; of
      b) gefixeerd zijn.
40.4. Indien de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, mag hij deze
      Inhouden op alle aan de adviseur verschuldigde bedragen of op de
      desbetreffende garantie.
40.5. Onverminderd de wetgeving van de Staat van de opdrachtgever, heeft de
      opdrachtgever recht op vergoeding van door hem geleden schade die na de
      voltooiing van de overeenkomst aan de dag treedt.
                                    ARTIKEL 41
             Beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever
41.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde en met onmiddellijke
      ingang beëindigen, behoudens het bepaalde in artikel 41.2.
41.2. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, kan de
      opdrachtgever, na de adviseur hiervan 7 dagen van tevoren in kennis te
      hebben gesteld, in elk van de volgende gevallen de overeenkomst
      beëindigen :
      a) Indien de adviseur de diensten niet wezenlijk conform de bepalingen van
         de overeenkomst verricht ;
      b) indien de adviseur nog altijd in gebreke blijft gedurende 14 dagen
         nadat de opdrachtgever hem in kennis heeft gesteld van de schorsing van
         de betalingen uit hoofde van artikel 35.11. ;
      c) indien de adviseur niet binnen een redelijke termijn gevolg geeft aan
         een aanmaning van de directie om een nalatigheid of verzuim bij de
         nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst goed te
         maken, zodat de correcte en tijdige uitvoering van de diensten ernstig
         in het gedrang komt ;
      d) indien de adviseur dienstorders van de directie weigert of nalaat uit
         te voeren ;
      e) Indien de adviseur de overeenkomst overdraagt of onderaannemingsover-
         eenkomsten sluit zonder dat de opdrachtgever daarvoor toestemming heeft
         gegeven ;
 ---pagebreak---                                       - 183 -
      f) indien de adviseur failliet gaat of insolvent wordt, onder curatele
         wordt gesteld, een regeling met zijn schuldeisers treft, onder een
         curator, bewindvoerder of beheerder blijft voortwerken ten behoeve van
         zijn schuldeisers, of in liquidatie is ;
      g) indien een nadelige onherroepelijke rechterlijke uitspraak wordt gedaan
         over een inbreuk op de beroepsethiek van de adviseur ;
      h) indien enigerlei andere vorm van juridische onbekwaamheid de uitvoering
         van de overeenkomst in de weg staat ;
      i) indien er zich veranderingen in de organisatie voordoen die aan de
         opdrachtgever moeten worden medegedeeld en die een wijziging van de
         rechtspersoonlijkheid van de adviseur tot gevolg hebben, tenzij die
         veranderingen in een bijvoegsel bij de overeenkomst worden vastgelegd ;
      j) indien de adviseur zijn onafhankelijkheid uit hoofde van artikel 12.1.
         niet handhaaft ;
      k) indien de adviseur verzuimt de vereiste garanties of zekerheid te
         stellen of indien de persoon die de eerdere garantie of zekerheid
         stelde, zijn verplichtingen niet kan nakomen.
41.3. Beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan andere rechten of
      bevoegdheden waarover de opdrachtgever en de adviseur krachtens de
      overeenkomst beschikken. De opdrachtgever mag daarna de diensten zelf
      voltooien of voor rekening van de adviseur een andere overeenkomst met een
      derde partij sluiten. De aansprakelijkheid van de adviseur voor vertraging
      bij de voltooiing houdt onmiddellijk op wanneer de opdrachtgever de
      overeenkomst beëindigt, onverminderd elke eventuele eerder ontstane
      aansprake1i jkheid.
41.4. Na beëindiging van de overeenkomst of wanneer hem daarvan kennis is
      gegeven, neemt de adviseur onmiddellijk maatregelen om de diensten snel en
      ordelijk af te sluiten en de uitgaven tot een minimum te beperken.
41.5. Zo spoedig mogelijk na beëindiging van de overeenkomst bepaalt de directie
      de waarde van de diensten en stelt zij alle bedragen vast die bij de
      beëindiging van de overeenkomst aan de adviseur verschuldigd zijn.
41.6. De opdrachtgever is niet verplicht de adviseur verdere betalingen te doen
      voordat de diensten zijn voltooid ; daarna heeft de opdrachtgever het
      recht de eventuele extra kosten voor de voltooiing van de diensten bij de
      adviseur in te vorderen of betaalt hij de adviseur het hem verschuldigde
      saldo uit.
41.7. Als de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, mag hij op de adviseur
      alle door hem geleden verliezen verhalen tot het in de overeenkomst
      vastgestelde maximumbedrag. Indien er geen maximumbedrag is vastgesteld,
      mag de opdrachtgever, onverminderd zijn andere rechtsmiddelen uit hoofde
      van de overeenkomst, aanspraak maken op het gedeelte van de aannemingssom
 ---pagebreak---                                       - 184 -
      dat overeenkomt met het gedeelte van de diensten dat door het in gebreke
       blijven van de adviseur niet op bevredigende wijze is uitgevoerd.
41.8. Indien de beëindiging niet het gevolg is van een handeling of verzuim van
      de adviseur, is deze gerechtigd om naast de hem verschuldigde bedragen
       voor reeds uitgevoerde werkzaamheden een vergoeding voor geleden verliezen
       te vorderen.
                                    ARTIKEL 42
                 Beëindiging van de overeenkomst door de adviseur
42.1. Met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen kan de adviseur de
       overeenkomst met de opdrachtgever beëindigen, indien deze laatste :
      a) de adviseur na afloop van de in artikel 38.2. genoemde termijn nog niet
          de bedragen heeft betaald die hem krachtens een door de directie
          afgegeven certificaat verschuldigd zijn ; of
      b) na herhaalde aanmaningen stelselmatig zijn verplichtingen verzuimt na
          te komen ; of
      c) de voortgang van de dienstverrichting of een onderdeel daarvan langer
          dan 180 dagen schorst om redenen die niet in de overeenkomst zijn
          vermeld of die niet te wijten zijn aan het in gebreke blijven van de.
          adviseur.
42.2. Een dergelijke beëindiging van de overeenkomst doet geen afbreuk aan
      andere rechten waarover de opdrachtgever en de adviseur krachtens de
      overeenkomst beschikken.
42.3. Bij een dergelijke beëindiging van de overeenkomst vergoedt de
      opdrachtgever de adviseur alle eventueel geleden verlies of schade. De
      desbetreffende bijbetalingen mogen een maximum dat in de overeenkomst moet
      worden vermeld, evenwel niet overschrijden.
                                    ARTIKEL 43
                                    Overmacht
43.1. Geen van de partijen wordt geacht in gebreke te zijn gebleven of haar
      verplichtingen krachtens de overeenkomst niet te zijn nagekomen, indien
      zij hierbij werden gehinderd door omstandigheden van overmacht die zich
      hebben voorgedaan na de datum van kennisgeving van de gunning, of na de
      datum waarop de overeenkomst van kracht werd, Indien die datum eerder
      viel .
43.2. Onder "overmacht" wordt hier verstaan : stakingen, uitsluitingen of andere
      arbeidsconflicten, staatsvljandlge handelingen, al dan niet verklaarde
      oorlogen, blokkades, oproer, rellen, epidemieën, aardverschuivingen,
      aardbevingen, stormen, bliksem, overstromingen, verzakkingen,
 ---pagebreak---                                    - 185 -
      ordeverstoringen, explosies en andere soortgelijke onvoorziene
      gebeurtenissen die geen van beide partijen in de hand heeft en waaraan zij
      ondanks de nodige inzet niet in staat zijn het hoofd te bieden.
43.3. Onverminderd de artikelen 24 en 41, kan niet ten nadele van de adviseur
      worden besloten tot gefixeerde schadevergoeding of beëindiging van de
      overeenkomst wegens in gebreke blijven, indien en voor zover de vertraging
      in de uitvoering of het op andere wijze niet-nakomen van zijn
      verplichtingen krachtens de overeenkomst het gevolg van overmacht is.
      Onverminderd de artikelen 38 en 42, is de opdrachtgever evenmin
      aansprakelijk voor betaling van rente over achterstallige betalingen of
      voor het niet uitvoeren of beëindigen door de adviseur wegens zijn eigen
      in gebreke blijven indien en voor zover de vertraging of het op andere
      wijze niet-nakomen van diens verplichtingen het gevolg van overmacht is.
43.4. Indien een partij van mening is dat er zich omstandigheden van overmacht
      hebben voorgedaan die de nakoming van haar verplichtingen nadelig kunnen
      beïnvloeden, stelt zij de andere partij en de directie daarvan
      onmiddellijk in kennis, waarbij zij gedetailleerd opgave doet van de aard,
      de vermoedelijke duur en het waarschijnlijke gevolg van de omstandigheden.
      Behoudens andersluidende schriftelijke instructies van de directie, blijft
      de adviseur, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, voldoen aan zijn
      verplichtingen krachtens de overeenkomst en zoekt hij ter nakoming van
      zijn verplichtingen naar redelijke alternatieve middelen die niet door de
      overmachtsituatie worden gehinderd. De adviseur past deze alternatieve
      middelen uitsluitend toe indien de directie daartoe instructie geeft.*
43.5. Indien er voor de adviseur meeruitgaven ontstaan door het opvolgen van de
      instructies van de directie of door het gebruik van alternatieve middelen
      uit hoofde van artikel 43.4., wordt het bedrag daarvan door de directie
      gefiatteerd.
43.6. Indien er zich omstandigheden van overmacht hebben voorgedaan en deze
      situatie 180 dagen aanhoudt, kan de ene partij, ongeacht een verlenging
      van de uitvoeringstermijn die op grond van die toestand eventueel aan de
      adviseur is verleend, de andere partij er met een opzegtermijn van
      30 dagen van in kennis stellen dat zij de overeenkomst wenst te
      beëindigen. Indien de overmachtsituatie na deze 30 dagen nog bestaat,
      wordt de overeenkomst beëindigd en worden de partijen bijgevolg ontheven
      van hun verdere verplichtingen krachtens de overeenkomst.
                                   ARTIKEL 44
                                   Overlijden
44.1. Wanneer de adviseur een natuurlijke persoon is, wordt de overeenkomst
      automatisch beëindigd indien die persoon komt te overlijden. De opdracht-
      gever onderzoekt evenwel alle voorstellen van erfgenamen of rechthebbenden
      die de wens tot voortzetting van de overeenkomst kenbaar hebben gemaakt.
      Binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke voorstellen brengt de
      opdrachtgever zijn beslissing ter kennis van de betrokkenen.
 ---pagebreak---                                      - 186 -
44.2. Wanneer de adviseur uit verschillende natuurlijke personen bestaat en één
      of meer daarvan komen te overlijden, wordt in gemeenschappelijk overleg
      tussen de partijen een rapport over de uitvoering van de diensten
      opgesteld ; de opdrachtgever beslist of de overeenkomst wordt beëindigd
      dan wel voortgezet overeenkomstig de door de overlevenden, respectievelijk
      de erfgenamen of rechthebbenden aangegane verbintenis.
44.3. In de in artikel 44.1. en 44.2. genoemde gevallen geven de personen die
      voorstellen om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, hiervan
      binnen 15 dagen na de datum van het overlijden kennis aan de
      opdrachtgever.
44.4. Deze personen zijn, behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere
      voorwaarden, in dezelfde mate als de eerste adviseur, gezamenlijk en
      hoofdelijk aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De
      voortzetting van de overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen met
      betrekking tot het stellen van de 1n deze algemene voorwaarden bedoelde
      garanties.
                            BESLECHTING VAN GESCHILLEN
                                    ARTIKEL 45
                            Beslechting van geschillen
45.1. De opdrachtgever en de adviseur stellen alles in het werk om een
      minnelijke schikking te treffen voor geschillen in verband met de
      overeenkomst die tussen hen of tussen de directie en de adviseur kunnen
      ontstaan.
45.2. De bijzondere voorwaarden bevatten voorschriften betreffende :
      a) de procedure voor de minnelijke schikking van geschillen ;
      b) de termijnen waarin de procedure inzake minnelijke schikking kan worden
         Ingeroepen na kennisgeving van het geschil aan de andere partij,
         alsmede de maximumtermijn om een dergelijke schikking te bereiken,
         waarbij geldt dat deze laatste termijn niet langer mag zijn dan
          120 dagen vanaf het begin van de te volgen procedure ;
      c) de termijnen voor de schriftelijke beantwoording van een verzoek om
         minnelijke schikking of van andere verzoeken die tijdens die procedure
         geoorloofd zijn, en de gevolgen van het n1et-nakomen van die termijnen.
45.3. Nadat de procedure inzake minnelijke schikking is mislukt, kunnen de
      partijen overeenkomen het geschil binnen een vastgestelde termijn te
      beslechten via bemiddeling door een derde partij.
45.4. De procedure Inzake minnelijke schikking of beslechting via bemiddeling
      behelst in alle gevallen een procedure waarbij de tegenpartij in kennis
      wordt gesteld van de klachten en de reacties daarop.
 ---pagebreak---                                      - 187 -
45.5. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking of beslechting via
      bemiddeling binnen de vastgestelde maximumtermijnen wordt het geschil
      beslecht :
      a) in geval van een nationale overeenkomst, overeenkomstig het nationale
         recht van de Staat van de opdrachtgever ; en
      b) in geval van een transnationale overeenkomst via arbitrage overeenkomstig
         de door de EEG-Raad vastgestelde procedurevoorschriften.
 ---pagebreak---             - 188 -
                      •v^I
PROCEDUREVOORS CHRIFTEN
  VOOR BEMIDDELING EN
 ARBITRAGE INZAKE UIT
      HET EUROPEES
  ONTWIKKELINGSFONDS
     GEFINANCIERDE
     OVEREENKOMSTEN
        IN DE LGO
 ---pagebreak---                                   189 -
                                   INHOUD
                         I - INLEIDENDE BEPALINGEN
                                                               Blz
Artikel     1 Toepassingsgebied                                191
Artikel     2 Definities                                       V?f
Artikel     3 Kennisgeving en berekening van termijnen         1^2
Artikel     4 Uitputting van interne administratieve middelen  1^2
Artikel     5 Bemiddeling                                      1*3
                              II - HET GERECHT
Artikel    6  Nationaliteit van de scheidsrechters             194
Artikel     7 Aantal scheidsrechters                           194
Artikel    8  Benoeming van een alleen zetelend scheidsrechter  195
Artikel 9     Benoeming van drie scheidsrechters                195
Artikel 10    Benoemingen door de benoemende Instantie          196
Artikel 11    Wraking van scheidsrechters                       197
Artikel 12    Vervanging van een scheidsrechter                 198
                        III - DE ARBITRAGEPROCEDURE
Artikel   13  Algemene bepalingen                               199
Artikel   14  Toepasselijk recht en procedurevoorschriften      199
Artikel   15  Taal waarin de procedure wordt gevoerd            2GG
Artikel   16  Plaats waar de procedure wordt gevoerd            200
Artikel   17  Vertegenwoordiging en bijstand                    201
Artikel   18  Aanvang van de arbitrageprocedure                 ,>01
Art1 kei  19  Verzoekschri ft                                   £02
Artikel   20  Verweerschrift                                     202
Artikel   21  Wijziging van het verzoekschrift of van het
              verweerschri ft                                    203
Artikel   22  Betwisting van de bevoegdheid van het Gerecht      203
Art1kei   23  Overige stukken                                    204
Artikel   24  Termijnen                                          204
Artikel   25  Bewijs                                             204
Artikel   26  Mondelinge behandeling                             204
Artikel   27  Voorlopige of conservatoire maatregelen            205
Art1kei   28  Deskundigen                                        206
Art 1 kei  29  Verstek                                            206
Artikel   30  Afsluiting van de hoorzittingen                    207
Artikel   31  Dekking van proceduregebreken                      207
 ---pagebreak---                            - 190 -
                          IV - HET VONNIS
Artikel 32 Wijze van beslissen                                      207
Artikel 33 Tijdstip, draagwijdte, vorm en rechtskracht van het
           vonnis                                                   208
Artikel 34 Tenuitvoerlegging van het vonnis                         208
Artikel 35 Dading of andere redenen tot beëiniding van de procedure 209
Artikel 36 Uitlegging van het vonnis                                209
Artikel 37 Rechtzetting van het vonnis                              210
Artikel 38 Aanvullend vonnis                                        210
Artikel 39 Honoraria                                                210
Artikel 40 Kosten                                                   211
Artikel 41 Consignatie                                              212
 ---pagebreak---                                                       - 191
                                               I - INLEIDENDE BEPALINGEN
                                                           ARTIKEL 1
                                                     Toepassingsgebied
1.1  De regeling van geschillen over een door het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
     gefinancierde overeenkomst, die overeenkomstig de algemene voorwaarden en de voor de
     overeenkomst geldende bijzondere voorwaarden door bemiddeling of arbitrage geregeld
     kunnen worden, geschiedt 1n overeenstemming met deze procedurevoorschriften.
                                                           ARTIKEL 2
                                                          Definities
    Behalve waar u i t het verband een andere betekenis b l i j k t , worden de onderstaande woorden
    en uitdrukkingen 1n d i t reglement als volgt verstaan :
    OCT : de landen en gebieden Overzee die krachtens het B e s l u i t van de Raad
     z i j n geassocieerd met de Europese Economische Gemeenschap (EEG)
     B e s l u i t van de Raad': B e s l u i t . . . / . . . / E E G van de Raad van de Europese Gemeenscha]
     pen van . . . betreffende de a s s o c i a t i e van de landen en gebieden Overzee met de EEG
    L1d-Staat : een L1d-Staat van de Europese, Economische Gemeenschap (EEG).
    A d m i n i s t r a t i e f college : het College in de b e t r o k k e n LGO d a t t o t t a a k h e e f t l a n g s
    administratieve weg geschillen 1n verband met overeenkomsten waarbij de opdrachtgever
    p a r t i j 1s, te regelen.
    Het Gerecht : het scheldsgerecht.
    Benoemende I n s t a n t i e : de door de p a r t i j e n b1J «en arbitrage overeengekomen, of de b i j
    gebreke van overeenstemming 1n d i t reglement aangeduide I n s t a n t i e die bevoegd 1s om de
    scheidsrechter aan t e w i j z e n .
    Opdrachtgever : de Staat of de p u b l i e k r e c h t e l i j k e of p r i v a a t r e c h t e l i j k e rechtspersoon
    door of namens welke de overeenkomst gesloten wordt.
    De ACS-EEG-Overeenkomst : de geldende Overeenkomst tussen ACS-Staten en de EEG.
    De Raad van Ministers : de ACS-EEG-Raad van M i n i s t e r s , zoals bedoeld 1n de
    ACS-EEG-Overeenkomst.
    De overeenkomst : een EOF-overeenkomst voor werken, leveringen of diensten.
    Verzoeker : de p a r t i j die het i n i t i a t i e f t o t de arbitrageprocedure neemt door de andere
    p a r t i j een kennisgeving toe te zenden die als verzoek om arbitrage geldt en waarin z i j
    haar middelen u i t e e n z e t .
 ---pagebreak---                                  - 192 -
     Verweerder : de partij bij de arbitrage tegen wie het verzoek gericht
     is.
     Partij : in verband met arbitrage, de verzoeker of de verweerder bij
     arbitrage.
                                    ARTIKEL 3
                    Kennisgeving en berekening van termijnen
3.1 Iedere 1n deze voorschriften vereiste kennisgeving wordt per aan-
     getekend schrijven met verzoek om gedateerde ontvangstbevestiging
     toegezonden of met verzoek om een gedateerd ontvangstbewijs over-
     handigd. De kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen op de dag
    waarop ze aldus is overhandigd.
3.2 De in deze voorschriften vastgestelde termijnen vangen aan op de dag
    volgend op de dag van ontvangst van de kennisgeving, de mededeling of
    het voorstel ; wanneer de laatste dag van de termijn een wettelijke
    feestdag of een vrije dag is op het 1n die kennisgeving opgegeven adres
    voor de kennisgeving, wordt deze termijn tot de eerstvolgende werkdag
    verlengd. Wettelijke feestdagen en vrije dagen die binnen de termijn
    vallen, worden evenwel meegerekend.                                  ^
                                    ARTIKEL 4
                 Uitputting van interne administratieve middelen
4.1 Een geschil wordt slechts aan arbitrage volgens deze voorschriften
    onderworpen, indien alle Interne administratieve rechtsmiddelen die de betrokkei
    LGO voor    het beslechten van dergelijke geschillen biedt, zijn of
   -geacht worden uitgeput te zijn. De mogel1jkheden tot het instellen van
    een administratief beroep worden geacht uitgeput te zijn, wanneer het
    administratief college binnen 120 dagen na ontvangst van het eerste
    verzoek om regeling van het geschil, geen eindbeslissing heeft gegeven.
4.2 In gevallen waarin voor een verzakende partij geen administratief
    beroep openstaat omdat dit 1n de betrokken LGO niet bestaat, kan een
    geschil pas aan arbitrage overeenkomstig deze voorschriften onderworpen
    worden nadat de verzoeker zijn bezwaar ter kennis van de andere partij
    heeft gebracht en deze partij binnen 120 dagen na ontvangst van deze
    kennisgeving geen noemenswaardige stappen ondernomen heeft om de
    oorzaak van het bezwaar weg te nemen of recht te zetten.
 ---pagebreak---                                    - 193 -
                                    ARTIKEL 5
                                  Bemiddel ing
5.1 Wie het recht heeft om arbitrage te verzoeken, kan dat verzoek steeds
    vooraf laten gaan door een beroep op de goede diensten van de
    instelling die de overeenkomst financiert, of op regeling van het
    geschil door bemiddeling overeenkomstig deze voorschriften.
5.2 In geval van overeenstemming tussen de partijen in het geschil treedt
    één persoon als bemiddelaar op, of anders een commissie van drie
    bemiddelaars.
5.3 Om voor aanwijzing in aanmerking te komen, moet een bemiddelaar de
    nationaliteit hebben van de betrokken LGO of van een'Lid-Staat.
5.4 Indien één persoon als bemiddelaar optreedt, wordt deze door de
    partijen in het geschil te zamen gekozen. Indien een commissie
    bemiddelt, wijst elke partij in het geschil een van de leden van de
    Commissie aan. Het derde lid van de commissie, dat voorzitter is en een
    andere nationaliteit bezit dan de betrokken partijen, wordt door de
    eerste twee leden van de commissie gekozen.
5.5  De partij die om bemiddeling verzoekt, stelt de andere partij hlervarï
     in kennis.
     Het verzoek bevat een uiteenzetting van de argumenten van de verzoeker
     en gaat vergezeld van afschriften van terzake strekkende stukken en
     documenten. Het verzoek vermeldt voorts de naam en het adres van de
     persoon die als bemiddelaar wordt voorgesteld of aangewezen.
5.6  Binnen 60 dagen na ontvangst van de  kennisgeving van het verzoek,
     deelt de andere partij de verzoeker  mee of hij bereid is een
     bemiddelingspoging te aanvaarden en  1n dat geval de verzoeker een
     repliek op diens argumenten te doen  toekomen. De repliek vermeldt ook
     de naam en het adres van de persoon  die de andere partij als
     bemiddelaar voorstelt of aanwijst.
5.7  Binnen 30 dagen na ontvangst van de repliek wijzen de door de partijen
     gekozen leden van de bemiddelingscommissie de voorzitter aan.
5.8  De bemiddelaar of de bemiddelingscommlssie gaan zo Informeel en vlot
     te werk als met een billijke en objectieve regeling van het geschil
     verenigbaar 1s en hun optreden berust op het op eerlijke wijze horen
     van belde partijen.
     Elke partij kan persoonlijk verschijnen of zich door een gemachtigde
     van haar keuze laten vertegenwoordigen.
 ---pagebreak---                                   - 194 -
5.9   Na het onderzoeken van de zaak leggen de bemiddelaar of de
      bemiddelingscommissie indien mogelijk de inhoud van een regeling aan
      partijen voor.
5.10 Wordt er een regeling bereikt, dan stelt de bemiddelaar of de
      bemiddelingscommiss1e hiervan een akte op en ondertekent deze. Ten
      blljke van aanvaarding wordt deze akte door partijen ondertekend. De
      aldus ondertekende akte van de regeling is voor partijen bindend.
5.11 Aan de partijen worden afschriften verstrekt van de aldus ondertekende
      akte van de regeling.
5.12 Wordt er geen regeling bereikt, dan blijven partijen vrij hun geschil
      overeenkomstig deze voorschriften aan arbitrage te onderwerpen, in
      welk geval niets van wat in verband met de procedure voor de
      bemiddelaar of de bemiddelingscommissie aan het licht is gekomen, hoe
      dan ook afbreuk kan doen aan hun legitieme rechten van partijen bij
      arbitrage.
5.13 Wie ter regeling van een geschil als bemiddelaar of lid van een
      bemiddelIngscommissie is opgetreden, kan niet voor dezelfde zaak als
      scheidsrechter aangesteld worden.
                               II - HET GERECHT
                                -    ARTIKEL 6
                       Nationaliteit van de scheidsrechters
     Om voor benoeming in aanmerking te komen, moet een scheidsrechter de
     nationaliteit hebben van de betrokken LGO of van een Lid-Staat.
                                     ARTIKEL 7
                             Aantal scheidsrechters
     Indien de partijen het hierover mens zijn, bestaat het gerecht uit
     slechts één scheidsrechter. Deze overeenstemming moet tot stand komen
     binnen 15 dagen nadat de verweerder de kennisgeving waarbij de
     arbitrageprocedure overeenkomstig artikel 18 wordt ingeleid, heeft
     ontvangen. Indien de partijen binnen de gestelde termijn geen
     overeenstemming bereiken over arbitrage door één scheidsrechter of
     Indien zij anderszins tot een akkoord komen, wordt het Gerecht uit
     drie scheidsrechters samengesteld.
 ---pagebreak---                                      195 -
                                   ARTIKEL 8
                Benoeming van een alleen zetelend scheidsrechter
8.1 Indien een alleen zetelend scheidsrechter moet worden benoemd, wordt
    die scheidsrechter of de benoemende instantie die die scheidsrechter
    benoemt, door partijen in onderlinge overeenstemming aangewezen binnen
    60 dagen nadat de arbitrageprocedure overeenkomstig artikel 18 1 s
    ingeleid.
8.2 Indien :
    a) partijen binnen de gestelde 60 dagen geen overeenstemming bereiken
       over de scheidsrechter of de benoemende instantie ; of
    b) de door partijen overeengekomen benoemende Instantie weigert op te
       treden of nalaat binnen 60 dagen na ontvangst van hun daartoe
       strekkend verzoek de scheidsrechter te benoemen ;
    kan elke partij de hoogste in rang onder de rechters 1n het Inter-
    nationaal Gerechtshof te Den Haag die onderdaan zijn van de betrokken LGO
    en de Lid-Staten verzoeken de bevoegdheden van de benoemende instantie
    uit te oefenen.
                                   ARTIKEL 9
                       Benoeming van drie scheidsrechters
 9.1 Indien drie scheidsrechters moeten worden benoemd, benoemt iedere
     partij er één. De twee aldus benoemde scheidsrechters kiezen de derde
     scheidsrechter, die de funtle van voorzitter van het Gerecht vervult.
 9.2 De benoeming van een scheidsrechter door elke partij geschiedt binnen
     60 dagen na de datum waarop zij overeengekomen zijn dat het Gerecht
     uit drie scheidsrechters zal bestaan, of de datum waarop het
     overeenkomstig artikel 7.1 uitgesloten 1s dat in het Gerecht één
     scheidsrechter zal zetelen.
 9.3 Indien :
     a) binnen 30 dagen nadat elke partij haar scheidsrechter heeft
        aangewezen, de twee benoemde scheidsrechters geen derde
        scheidsrechter hebben gekozen, of
     b) binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de aan-
        wljzlging van een scheidsrechter door één partij, de andere partij
        de eerste partij niet heeft meegedeeld wie zij als scheidsrechter
        heeft aangewezen ;
     wordt de ontbrekende scheidsrechter op verzoek van een der partijen
     door de benoemende instantie aangewezen.
 ---pagebreak---                                   - 196 -
 9.4 De benoemende instantie wordt door partijen 1n onderlinge overeen-
     stemming aangewezen uiterlijk 60 dagen na het specifieke verzuim dat
     de behoefte aan een optreden harerzijds doet ontstaan. Z1jn de
     partijen het binnen die termijn niet eens geworden over een benoemende
      instantie, dan kan elke partij de hoogste in rang onder de rechters in
     het Internationaal Gerechtshof te Den Haag die onderdaan zijn van de
    ~LG0 ~      - en de L1d-Staten, verzoeken de bevoegdheden van de
     benoemende instantie uit te oefenen.
                                     ARTIKEL 10
                      Benoemingen door de benoemende instantie
10.1 Wanneer een benoemende instantie verzocht wordt een schelsrechter te
     benoemen, zendt de partij die daarom verzoekt haar een afschrift toe
     van de in artikel 18.1 bedoelde kennisgeving van arbitrage, alsook een
     afschrift van de overeenkomst waarover of 1n verband waarmee *»t
     geschil Is ontstaan. De benoemende instantie kan ieder der partijen om
     de inlichtingen verzoeken die zij voor de vervulling van haar taak
     nodig acht.
10.2 Elke partij kan de benoemende Instantie personen voordragen die
     geschikt zijn voor benoeming als scheidsrechter. Deze voordracht gaat»
     vergezeld van de volledige naam en adres alsook de nationaliteit van
     de voorgedragen personen, met vermelding van hun kwalificaties.
10.3 De benoemende instantie benoemt de scheidsrechter of scheidsrechters
     zo spoedig mogelijk. Daarbij dient zij :
     a) zich te laten lelden door overwegingen die geschikt zijn om te
        waarborgen dat een onafhankelijke en onpartijdige scheidsrechter
        wordt benoemd, die van een andere nationaliteit is dan partijen,
         een hoog zedelijk aanzien geniet en met betrekking tot het geschil
         op juridisch, technisch of financieel gebied over een erkende
         bekwaamheid beschikt ; en
     b) tenzij beide partijen anders overeenkomen of de benoemende
         instantie op eigen gezag beslist dat zulks in het gegeven geval
         niet geraden is, de hierna beschreven procedure van lijsten te
         volgen :
         1) de benoemende instantie deelt belde partijen een Identieke lijst
            mee, waarop tenminste drie namen voorkomen van personen die
            overeenkomstig de artikelen 6.1 en 10.3, onder a), voor
            benoeming in aanmerking komen ;
 ---pagebreak---                                    - 197 -
         II)  binnen 30 dagen na ontvangst ervan kan iedere partij deze
              lijst aan de benoemende instantie terugzenden na doorhaling
              van de naam of namen waartegen zij bezwaar maakt en na
              nummering van de overblijvende namen in de volgorde van haar
              voorkeur. Wordt de lijst niet teruggezonden of wordt geen
              wijziging aangebracht 1n de volgorde van de namen op de
              oorspronkelijke lijst, dan worden de namen op die lijst geacht
              door de betrokken partij te zijn goedgekeurd 1n de volgorde
              waarin ze vermeld staan ;
         III) na ontvangst van de door beide partijen teruggezonden lijst
              of, Indien dit tijdstip vroeger valt, na het verstrijken van
              de termijn voor terugzending , wijst de benoemende Instantie
              binnen 30 dagen de scheidsrechter aan op de lijst, uit de
              namen die zijn goedgekeurd of geacht worden te zijn goed-
              gekeurd en 1n overeenstemming met de volgorde van voorkeur van
              de partijen.
          iv) Indien de benoeming om enigerlei reden niet volgens deze
              procedure kan plaatsvinden, kan de benoemende instantie een
              geschikte scheidsrechter aanwijzen, daarbij terdege rekening
              houdend met het belang van de partijen, de aard van het
              geschil en in voorkomend geval, het feit dat één van de
              partijen een Staat is.
                                    ARTIKEL 11
                           Wraking van scheidsrechters
11.1 Eenieder die voor de functie van scheidsrechter wordt benaderd, brengt
     degenen die daartoe contact met hem opnemen, op de hoogte van alle
     feiten en omstandigheden die omtrent zijn onpartijdigheid of
     onafhankelijkheid gerechtvaardigde twijfel of argwaan zouden kunnen
     doen rijzen. Wie tot scheidsrechter benoemd is maakt deze feiten of
     omstandigheden aan partijen bekend, indien hij hen daarover niet reeds
     eerder heeft Ingelicht.
11.2 Elke scheidsrechter kan door een partij worden gewraakt Indien er
     feiten of omstandigheden bestaan die omtrent zijn onpartijdigheid of
     bevoegdheid gerechtvaardigde twijfel of argwaan kunnen doen rijzen.
     Een partij kan evenwel een scheidsrechter die zij heeft aangewezen of
     bij wiens benoeming zij betrokken was, slechts wraken om redenen
     waarvan zij na zijn benoeming kennis heeft gekregen.
11.3 Een partij die een scheidsrechter wenst te wraken, geeft daarvan
     schriftelijk en met opgave van redenen kennis aan het Gerecht, de
     gewraakte scheidsrechter en de tegenpartij. De kennisgeving wordt
     vezonden binnen 15 dagen na de oprichting van het Gerecht of, indien
     dit tijdstip later valt, de benoeming van de gewraakte scheidsrechter,
     dan wel binnen 15 dagen nadat de wrakende partij kennis heeft gekregen
     van de omstandigheden die de wraking rechtvaardigen.
 ---pagebreak---                                  - 198
11.4 Wanneer een partij Instemt met de wraking door een andere partij of
     wanneer de gewraakte scheidsrechter zijn functie neerlegt, verliest
     die scheidsrechter onmiddellijk zijn bevoegdheid om in de arbitrage-
     procedure op te treden. Overeenstemming tussen partijen over de
     wraking of het feit dat de gewraakte scheidsrechter zijn functie
     neerlegt, betekenen echter geen aanvaarding van de geldigheid van de
     wrakingsgronden.
11.5 Wordt de wraking door de andere partij niet aanvaard of legt de
     gewraakte scheidsrechter zijn functie niet neer, dan wordt als volgt
     over de wraking beslist :
     a) indien de scheidsrechter door een benoemende instantie is
        aangewezen, door die instantie ;
     b) indien de scheidsrechter niet door een benoemende Instantie is
        aangewezen, door de eventuele overige leden van het Gerecht ;
     c) 1n alle andere gevallen of ingeval de overige leden van het Gerecht
        geen overeenstemming bereiken, door een benoemende Instantie die
        volgens de procedure van artikel 9.4 is of wordt aangewezen.
     De beslissing van die instantie is onherroepelijk.
                                   ARTIKEL 12
                       Vervanging van een scheidsrechter
12.1 In de volgende gevallen wordt een plaatsvervangende scheidsrechter
     benoemd volgens de in de artikelen 8 tot en met 10 vastgestelde
     procedure die van toepassing is op de benoeming van de scheidsrechter
     in kwestie in wiens vervanging wordt voorzien :
     a) de wraking van een scheidsrechter 1s door de andere partij
        aanvaard ; of
     b) een gewraakte scheidsrechter heeft zijn functie neergelegd ; of
     c) de wraking van een scheidsrechter wordt gehandhaafd, ofschoon de
        wraking door de andere partij niet aanvaard wordt of de gewraakte
        scheidsrechter weigert zijn functie neer te leggen ; of
     d) een scheidsrechter overlijdt 1n de loop van de arbitrageprocedure ;
        of
     e) een scheidsrechter voert om enige andere reden zijn opdracht niet
        uit, dan wel is rechtens of 1n feite verhinderd zijn opdracht uit
        te voeren.
 ---pagebreak---                                   - 199 -
12.2 Indien een scheidsrechter wordt vervangen, staat het aan het Gerecht
     te beslissen of enige voordien gehouden hoorzitting dient te worden
     herhaald en kan het Gerecht elke 1n de loop van de procedure gegeven
     beslissing of beschikking naast zich neerleggen.
                        III - DE ARBITRAGEPROCEDURE
                                   ARTIKEL 13
                              Algemene bepalingen
13.1 Onverminderd deze voorschriften, kan het Gerecht de arbitrageprocedure
     voeren op de wijze die het passend acht.
13.2 Het Gerecht moet bij de arbitrage met zoveel spoed en aandacht voor
     kostenbesparing te werk gaan, als verenigbaar 1s met een billijke
     rechtsbedeling. De partijen worden op voet van gelijkheid behandeld,
     en iedere partij wordt 1n alle onderdelen van de procedure ten volle
     1n de gelegenheid gesteld voor haar rechten op te komen en haar
     middelen voor te dragen.
13.3 Indien een der partijen in enig onderdeel van de procedure daarom
     verzoekt, houdt het Gerecht hoorzittingen waarop getuigen, met
     Inbegrip van deskundigen, verklaringen kunnen afleggen of partijen hun
     standpunt mondeling kunnen uiteenzetten. B1j gebreke van een verzoek
     1n die zin beslist het Gerecht of een dergelijke hoorzitting dient
     plaats te vinden dan wel of de behandeling op stukken geschiedt.
13.4 Alle stukken of inlichtingen die door een der partijen aan het Gerecht
     worden overgelegd of verstrekt, worden door die partij terzelfder tijd
     aan de wederpartij meegedeeld. Een partij mag dergel 1jke stukken of
     Inlichtingen nooit ter ondersteuning van haar argumenten gebruiken,
     tenzij bewezen wordt dat ze aan de andere partij zijn overgelegd of
     verstrekt.
                                   ARTIKEL 14
                  Toepasselijk recht en procedurevoorschriften
14.1 Het door het Gerecht op de onderwerpen van geschil toegepaste recht is
     het in de overeenkomst vastgestelde recht van de Staat van de
     opdrachtgever tenzij de overeenkomst in een ander toepasselijk recht
     voorziet, in welk geval het Gerecht dat recht toepast. In alle
     gevallen doet het Gerecht uitspraak volgens de bepalingen van de
     overeenkomst en kan het daarbij de op de transactie toepasselijke
     handelsgebruiken 1n aanmerking nemen.
 ---pagebreak---                                  - 200 -
14.2 Wanneer het toepasselijk recht op een bepaald punt stilzwijgend is,
     past het Gerecht de conflictregels toe, die voortvloeien uit het op de
     overeenkomst toepasselijke recht. Het Gerecht mag, op grond van stil-
     zwijgen of duisterheid van het recht, niet weigeren uitspraak te doen.
14.3 Onverminderd de artikelen 5.1 en 14.1, doet het Gerecht uitspraak bij
     wijze van minnelijke schikking of naar billijkheid wanneer de partijen
      in de loop van het geding het hiertoe uitdrukkelijk machtigen.
14.4 De gehele arbitrageprocedure wordt volgens deze voorschriften gevoerd.
     Wanneer een procedureaangelegenheid hierin niet 1s geregeld en
     partijen daaromtrent niet tot overeenstemming komen, wordt daarover
     beslist door het Gerecht, dat in dat geval in het bijzonder erop
     toeziet dat de gelijkheid van partijen wordt geëerbiedigd.
                                    ARTIKEL 15
                      Taal waarin de procedure wordt gevoerd
15.1 De arltrageprocedure wordt gevoerd en het arbitragevonnls wordt
     gewezen in de taal waarin de overeenkomst is gesteld waarvan de
     bepalingen of de uitvoering tot het geschil aanleiding hebben gegeven
15.2 Het Gerecht kan bevelen dat bij aan het verzoekschrift of het
     verweerschrift gehechte stukken en bij elk ander tijdens de procedure
     overgelegd stuk waarvan de oorspronkelijke taal niet de proceduretaai
     is, een eensluidend gewaarmerkte vertaling wordt gevoegd in de
     proceduretaai.
                                    ARTIKEL 16
                      Plaats waar de procedure wordt gevoerd
16.1 De arbitrageprocedure wordt gevoerd 1n de . LGO      waar de opdracht
     1s gegund of wordt uitgevoerd. Om gegronde redenen en met Instemming
     van de partijen kan het Gerecht echter beslissen dat de arbitrage
     elders plaatsvindt. Hierbij houdt het Gerecht rekening met de
     omstandigheden van de zaak, met Inbegrip van de kosten, het gemak van
     de partijen en de mogelijk nadelige gevolgen van de procedureregels
     van een andere plaats voor de partijen en de procedure.
16.2 Onverminderd artikel 16.1 kan het Gerecht hoorzittingen en bijeen-
     komsten houden op elke plaats die het, rekening houdend met de
     omstandigheden van de zaak, passend acht.
 ---pagebreak---                                    - 201 -
16.3 Het Gerecht kan, met het oog op het onderzoek van werken, goederen of
      andere zaken of stukken, overal bijeenkomen waar het zulks passend
      acht. Partijen worden tijdig verwittigd, zodat zij bij het onderzoek
      aanwezig kunnen zijn.
                                    ARTIKEL 17
                          Vertegenwoordiging en bijstand
17.1 Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door de
      personen hunner keuze. De naam en het adres van de aangewezen personen
      worden schriftelijk aan de andere partij en het Gerecht meegedeeld. In
      deze mededeling wordt vermeld of de aanwijzlging tot vertegen-
     woordiging dan wel tot bijstand strekt.
                                    ARTIKEL 18
                        Aanvang van de arbitrageprocedure
18.1 De verzoeker in een arbitrageprocedure zendt een kennisgeving van
     arbitrage toe aan de verweerder. Deze kennisgeving is ongeldig wanneer
     zij geschiedt meer dan 90 dagen '.la ontvangst van de eindbeslissing in
     laatste instantie in de administratieve procedure in debetrokken LGO of,
     indien er geen administratief beroep openstaat, meer dan 90 dagen na
     het verstrijken van de in artikel 4.2 gestelde termijn van 120 dagen
     voor het wegnemen van een ter kennis van de andere partij gebracht
     bezwaar.
18.2 De arbitrageprocedure wordt geacht een aanvang te nemen op de dag
     waarop de verweerder de kennisgeving van arbitrage ontvangt.
18.3 De kennisgeving van arbitrage bevat de volgende gegevens :
     a) het verzoek dat het geschil aan arbitrage wordt onderworpen ;
     b) de naam en het adres van partijen, alsook hun nationaliteit op het
         tijdstip van de kennisgeving ;
     c) de aanduiding van de overeenkomst waaruit of in verband waarmee het
         geschil is ontstaan en de bijzondere clausule of clausules 1n de
         overeenkomst die worden Ingeroepen of aangevochten ;
     d) de algemene aard van de vordering met, 1n voorkomend geval, het
         bedrag waarop deze betrekking heeft ;
     e) het voorwerp van de vordering ;
     f) een verklaring, met vermelding van de data, betreffende eventuele
         administratieve procedures en de uitkomst ervan, dan wel
         betreffende de kennisgeving van de bezwaren en het gevolg dat eraan
         1s gegeven ;
     g) een voorstel ten aanzien van het aantal scheidsrechters (een of
        drie).
 ---pagebreak---                                    - 202 -
 18.4 De kennisgeving van arbitrage kan eveneens bevatten :
      a) de naam van de persoon en/of de instantie die overeenkomstig
          artikel 8.1 voorgedragen wordt voor benoeming als alleen zetelend
          scheidsrechter en/of benoemende instantie ;
       b) de kennisgeving van de 1n artikel 9.1 bedoelde benoeming van een
          scheidsrechter door de verzoeker ;
      c) een uiteenzetting van de middelen, zoals bedoeld in artikel 19.
                                      ARTIKEL 19
                                    Verzoekschrift
19.1 Indien hij zijn middelen niet reeds in de kennisgeving van arbitrage
      heeft uiteengezet, zendt de verzoeker binnen de door het Gerecht
      vastgestelde termijn zijn verzoekschrift toe aan de verweerder en aan
      leder der scheidsrechters. 61j het verzoekschrift wordt een afschrift
      van de overeenkomst gevoegd.
19.2 Het verzoekschrift, dat door de verzoeker en/of zijn naar behoren
      gemachtigde vertegenwoordiger wordt ondertekend en gedateerd, bevat de
      volgende gegevens :
      a) de naam en het adres van de partijen ;
      b) een uiteenzetting van de tot staving van de vordering aangevoerde
          feiten ;
      c) de geschilpunten ;
      d) het voorwerp van de vordering.
      De verzoeker kan alle stukken die hij dienstig acht, bij zijn
      verzoekschrift voegen of daarin melding maken van de stukken of andere
      bewijsmiddelen die hij voornemens 1s over te leggen of voor te dragen.
                                      ARTIKEL 20
                                   Verweerschrift
20.1 De verweerder zendt binnen de door het Gerecht vastgestelde termijn
      zijn verweerschrift aan de verzoeker en aan leder der scheidsrechters
      toe.
20.2 De verweerder antwoordt in zijn verweerschrift op de punten van het
      verzoekschrift, bedoeld in artikel 19.2, onder b ) , c ) , en d ) . De
      verweerder voegt de stukken waarop hij te zijner verdediging steunt,
     bij het verweerschrift of maakt daarin melding van de stukken of
     andere bewijsmiddelen die hij voornemens 1s over te leggen of voor te
     dragen.
 ---pagebreak---                                   - 203 -
20.3 De verweerder kan hetzij in zijn verweerschrift, hetzij 1n een latere
     fase van de arbitrageprocedure, indien het Gerecht van oordeel 1s dat
     de omstandigheden van de zaak een zodanige vertraging rechtvaardigen,
     op grond van de overeenkomst een tegenvordering instellen of ter
     compensatie een aan de overeenkomst ontleend recht doen gelden.
20.4 Artikel 19.2 1s van toepassing, wanneer een tegenvordering wordt
     Ingesteld of ter compensatie enig recht geldend wordt gemaakt.
                                   ARTIKEL 21
           Wijziging van het verzoekschrift of van het verweerschrift
     Partijen kunnen tijdens de arbitrageprocedure hun verzoekschrift,
     respectievelijk verweerschrift wijzigen of aanvullen, tenzij het
     Gerecht van oordeel 1s dat het de wijziging niet kan toestaan omdat
     deze te laat komt of de andere partij teveel zou benadelen.
                                   ARTIKEL 22
                 Betwisting van de bevoegdheid van het Gerecht
22.1 Het Gerecht 1s bevoegd uitspraak te doen over excepties van           »
     onbevoegdheid.
22.2 Het Gerecht 1s bevoegd uitspraak te doen over het bestaan of de
     geldigheid van de overeenkomst. Een beslissing waarbij het Gerecht
     vaststelt dat de overeenkomst nietig 1s, doet niets af aan de
     geldigheid van de arbitrageclausule in de overeenkomst of aan de
     overeenkomst om het geschil aan arbitrage te onderwerpen en laat
     bijgevolg ook de toepassing van deze procedurevoorschriften onverlet.
22.3 Excepties van onbevoegdheid worden uiterlijk bij de indiening van  het
     verweerschrift of, in het geval van een tegenvordering, uiterlijk  bij
     de indiening van de memorie van repliek opgeworpen. Deze bepaling  1s
     eveneens van toepassing op nieuwe vorderingen en tegenvorderingen  die
     in de loop van de procedure worden toegelaten.
22.4 In de regel doet het Gerecht vóór de behandeling ten principale
     uitspraak over excepties van onbevoegdheid. Het kan evenwel de
     arbitrageprocedure voortzetten en over deze excepties in het
     eindvonnis uitspraak doen.
 ---pagebreak---                                   - 204 -
                                    ARTIKEL 23
                                 Overige stukken
     Het gerecht beslist welke andere stukken, benevens het verzoekschrift
     en het verweerschrift, partijen aan het Gerecht moeten of kunnen
     overleggen en in voorkomend geval op welke wijze en binnen welke
     termijn dit dient te geschieden.
                                    ARTIKEL 24
                                    Termijnen
     De termijnen die het Gerecht voor de overlegging van stukken (met
     inbegrip van het verzoekschrift en het verweerschrift) vaststelt,
     mogen niet meer bedragen dan 45 dagen. Het Gerecht kan deze termijnen
     evenwel verlengen indien het verlenging gerechtvaardigd acht.
                                    ARTIKEL 25
                                      Bewijs
25.1 Elke partij moet het bewijs leveren van de feiten waarop zij haar
     vordering, respectievelijk haar verweer doet steunen.
25.2 Indien het zulks noodzakelijk acht, kan het Gerecht partijen gelasten
     binnen de termijn die het vaststelt, het Gerecht en de wederpartij een
     beknopt overzicht te verschaffen van de stukken en andere
     bewijsmiddelen die zij voornemens is over te leggen of voor te dragen
     tot staving van de litigieuze feiten, zoals in haar verzoekschrift,
     respectievelijk verweerschrift uiteengezet.
25.3 Het Gerecht kan op leder tijdstip tijdens de arbitrageprocedure
     partijen gelasten binnen de termijn die het vaststelt, aanvullende
     bewijsmiddelen over te leggen of voor te dragen.
                                    ARTIKEL 26
                             Mondel1nge behandel 1ng
26.1 Indien een hoorzitting wordt gehouden, verwittigt het Gerecht partijen
     tijdig van dag, uur en plaats.
 ---pagebreak---                                     - 205 -
 26.2 Indien getuigen moeten worden gehoord, deelt elke partij ten minste
       15 dagen vóór de hoorzitting het Gerecht en de andere partij de naam
       en het adres mee van de getuigen die zij voornemens is op te roepen,
      met vermelding van het onderwerp waarop de getuigenverklaringen
       betrekking zullen hebben en van de taal waarin zij zullen worden
       afgelegd.
 26.3 Het Gerecht treft de nodige voorzieningen voor het vertalen en het
      opmaken van het proces-verbaal van de ter zitting afgelegde mondelinge
      verklaringen, indien het een en ander in verband met de omstandigheden
      van de zaak noodzakelijk acht of indien partijen daaromtrent een
      overeenkomst hebben gesloten en deze ten minste 15 dagen vóór de
      zitting ter kennis van het Gerecht hebben gebracht.
26.4 De hoorzittingen worden met gesloten deuren gehouden, tenzij partijen
      anders overeenkomen. Het Gerecht kan een getuige verzoeken zich
      tijdens het horen van een andere getuige terug te trekken. Het Gerecht
      bepaalt het verloop van het getuigenverhoor, onverminderd het recht
      van elke partij om desgewenst de door de andere partij voorgebrachte
      getuigen te ondervragen.
26.5 Getuigenbewijs kan ook de vorm hebben van een schriftelijke, door de
      getuigen ondertekende verklaring waarin zij op erewoord bevestigen dat
      het verklaarde waar is. Op verzoek van een partij en met de instemming
      van het Gerecht kunnen deze getuigen evenwel worden gehoord tijdens
      een zitting waarop partijen aanwezig kunnen zijn en in de gelegenheid
      worden gesteld de getuigen te ondervragen.
26.6 Het Gerecht beoordeelt de ontvankelijkheid en het belang van de
      voorgedragen bewijzen, alsmede het feit of deze ter zake zijn.
                                     ARTIKEL 27
                      Voorlopige of conservatoire maatregelen
27.1 Het Gerecht kan op verzoek van een der partijen de voorlopige
      maatregelen nemen die het met betrekking tot het onderwerp van het
      geschil noodzakelijk acht ; het kan met name met betrekking tot de
      litigieuze goederen voorzieningen treffen tot bewaring van recht,
      onder meer door te gelasten dat die goederen onder het toezicht van
      een derde worden geplaatst of dat bederfelijke waar wordt verkocht.
      Het Gerecht kan eveneens het deponeren van een geldsom of van een
      zekerheid gelasten als waarborg voor het geheel of een gedeelte van de
      bedragen. In geval dit niet gebeurt, kan het Gerecht daaruit de in een
      dergelijk geval voor de hand liggende conclusies trekken.
27.2 De voorlopige maatregelen kunnen worden getroffen bij wege van een
      provisioneel vonnis. Het Gerecht kan gelasten dat zekerheid wordt
     gesteld tot betaling van de door deze maatregelen veroorzaakte kosten.
 ---pagebreak---                                  - 206 -
                                    ARTIKEL 28
                                   Deskundigen
28.1 Het Gerecht kan een of meer onafhankelijke deskundigen aanstellen met
     de opdracht een studie te maken en het Gerecht schriftelijk verslag
      uit te brengen over de punten die het uitdrukkelijk aanwijst. Een
      partij heeft het recht een deskundige te wraken op grond van
     onbevoegdheid en partijdigheid ; aanvaardt het gerecht de wraking, dan
      trekt de deskundige zich terug. Partijen ontvangen een afschrift van
     de door het Gerecht opgestelde taakomschrijving van de deskundige.
28.2 Partijen verstrekken de deskundige alle dienstige Inlichtingen,
     verlenen hem Inzage van de stukken waarom hij verzoekt, en geven hem
      toegang tot de goederen die hij wenst te inspecteren. Indien een
     partij de gegrondheid van een verzoek van de deskundige betwist, wordt
     het geschil aan het Gerecht ter beslechting voorgelegd.
28.3 Het Gerecht doet dadelijk na ontvangst van het verslag van de des-
     kundige een afschrift daarvan toekomen aan partijen, die 1n de
     gelegenheid worden gesteld daarover schriftelijk hun opmerkingen te
     maken. Partijen kunnen alle stukken onderzoeken waarop de deskundige
     zich in zijn verslag heeft gebaseerd.
28.4 Op verzoek van een der partijen kan de deskundige na de indiening van
     zijn verslag worden gehoord tijdens een zitting waarbij partijen
     aanwezig kunnen zijn en tfjdens welke zij 1n de gelegenheid worden
     gesteld hem te ondervragen. Elke partij kan tijdens deze zitting over
     de punten die het voorwerp vormen van het geschil door haar gekozen
     deskundigen oproepen. Artikel 26 1 s van toepassing op deze procedure.
                                    ARTIKEL 29
                                     Verstek
29.1 Indien de verzoeker zonder geldige reden verzuimt binnen de door het
     Gerecht vastgestelde termijn zijn verzoekschrift in te dienen, gelast
     het Gerecht de arbitrageprocedure te beëindigen. Indien de verweerder
     zonder geldige reden verzuimt binnen de door het Gerecht vastgestelde
     termijn zijn verweerschrift 1n te dienen, gelast het Gerecht de
     procedure voort te zetten, met inachtneming van de specifieke situatie
     van de verweerder en kan het uitspraak doen, ook al is er geen
     verweerschrift ingediend.
29.2 Indien een der partijen, na overeenkomstig deze procedurevoorschriften
     volgens de regels opgeroepen te zijn, zonder geldige reden verzuimt
     ter zitting te verschijnen, kan het Gerecht de arbitrageprocedure
     voortzetten.
 ---pagebreak---                                    - 207 -
29.3 Indien een der partijen zonder geldige reden verzuimt binnen de
     vastgestelde termijn gevolg te geven aan een haar volgens de regels
     ter kennis gebracht verzoek tot overlegging van stukken, kan het
     Gerecht uitspraak doen aan de hand van de bewijzen waarover het
     beschikt en daarbij terdege rekening houden met het verzuim en de
     consequenties daarvan voor de procedure.
                                    ARTIKEL 30
                        Afsluiting van de hoorzittingen
30.1 Het Gerecht kan partijen vragen of zij nog bewijsmiddelen willen
     voordragen, getuigen wensen voor te brengen dan wel nog verklaringen
     wensen af te leggen ; indien dit niet het geval is, kan het de
     hoorzittingen voor gesloten verklaren.
30.2 Indien het zulks om uitzonderlijke redenen noodzakelijk acht, kan het
     Gerecht, zolang geen vonnis Is gewezen, eigener beweging of op verzoek
     van een der partijen besluiten de hoorzittingen te heropenen.
                                    ARTIKEL 31
                         Dekking van proceduregebreken                    „
     Een partij die niet onverwijld bezwaar maakt tegen het feit dat enige
     bepaling of voorwaarde van deze voorschriften niet in acht is genomen,
     wordt geacht afstand te hebben gedaan van het rcht zich op dit gebrek
     te beroepen.
                               IV.  HET VONNIS
                                    ARTIKEL 32
                              Wijze van beslissen
32.1 Wanneer er drie scheidsrechters zijn, spreekt het Gerecht een vonnis
     of een andere beslissing uit bij meerderheid van stemmen. Is er geen
     meerderheid, dan 1s de stem van de voorzitter beslissend, maar hij
     moet deze stem motiveren.
32.2 Is er geen meerderheid of Indien het Gerecht hem daartoe machtigt, dan
     beslist de voorzitter zelfstandig over procedureaangelegenheden,
     behoudens mogelijke herziening van zijn beslissing door het Gerecht.
 ---pagebreak---                                        - 208 -
                                          ARTIKEL 33
             Tijdstip, draagwijdte, vorm en rechtskracht van het vonnis
33.1 Het scheidsrechterüjke vonnis wordt zo spoedig mogelijk uitgesproken
      nadat het Gerecht kennis heeft genomen of gekregen van de bewijs-
      stukken die de partijen willen voorleggen.
33.2 Het Gerecht kan, benevens een eindvonnis, voorlopige, Interlocutoire
      of partiële vonnissen wijzen.
33.3 Het vonnis wordt schriftelijk gewezen, 1s onherroepelijk en bindend
      voor de partijen. De partijen verbinden zich ertoe het vonnis
     onverwijld ten uitvoer te leggen. Iedere ACS-Staat of Lid-Staat erkent
      leder dienovereenkomstig gewezen vonnis als bindend en zorgt voor de
      tenuitvoerlegging ervan op zijn grondgebied, alsof het een in kracht
     van gewijsde gegane beslissing van een eigen rechterlijke Instantie
     geldt.
33.4 Het vonnis wordt door het Gerecht met redenen omkleed, tenzij partijen
     anders zijn overeengekomen.
33.5 Het vonnis wordt door de scheidsrechters ondertekend en naar behoren
     gewaarmerkt, met vermelding van de datum waarop en de plaats waar het
     gewezen is. Wanneer er drie scheidsrechters zijn, wordt, indien de
     handtekening van een hunner ontbreekt, de reden daarvan in het vonnis
     vermeld.
33.6 Het vonnis kan slechts met toestemming van belde partijen openbaar
     worden gemaakt.
33.7 Het Gerecht doet aan elke partij een door de scheidsrechters
     ondertekend afschrift van het vonnis toekomen.
                                          ARTIKEL 34
                             Tenuitvoerlegging van h«t vonnis
34.1 Om erkenning en tenuitvoerleggino van een vonnis te verkrijgen oo het
     grondgebied van;.de LGO of eeo Lid-Staat
     doet de belanghebbende partij een voor eensluidend gewaarmerkt
     afschrift van het vonnis toekomen aan de daartoe door deze Staat
     aangewezen autoriteit. Het verlof tot tenuitvoerlegging wordt op dit
     afschrift aangebracht na enkele controle van de echtheid van bedoeld
     afschrift.
34.2 Binnen 180 dagen na de dag van inwerkingtreding van deze voor-
     schriften, deelt ledere ondertekenende Staat aan de Voorzitter van de
     Raad van Ministers mee welke autoriteit hij daartoe heeft aangewezen
     en brengt hem van eventuele wijzigingen op de hoogte. De Voorzitter
     van de Raad van Ministers zendt deze gegevens onverwijld door naar de
     <7nnr al ff f j ya.n de -Commis sier;- - • - • -
 ---pagebreak---                                     - 209 -
 34.3 De tenuitvoerlegging van het vonnis wordt beheerst door de wettelijke
       regeling betreffende de tenuitvoerlegging van rechterlijke
       beslissingen, die van kracht is in de Staat op het grondgebied waarvan
      de tenuitvoerlegging wordt gevorderd.
                                     ARTIKEL 35
             Dading of andere redenen tot beëindiging van de procedure
35.1 Indien, vooraleer vonnis wordt gewezen, partijen anderszins een dading
      aangaan die aan het geschil een einde maakt, gelast het Gerecht de
      beëindiging van de arbitrageprocedure of stelt het. Indien beide
      partijen daarom verzoeken en het Gerecht dit verzoek aanvaardt, het
      akkoord tussen partijen 1n een arbitraal vonnis vast. D1t vonnis
      behoeft niet met redenen te worden omkleed.
35.2 Indien, vooraleer vonnis wordt gewezen, de voortzetting van de
      arbitrageprocedure om een andere reden dan die vermeld 1n artikel 35.1
      overbodig of onmogelijk wordt, stelt het scheidsgerecht partijen in
      kennis van zijn voornemen om, tenzij daartegen binnen zestig dagen
      bezwaar Is aangetekend, de beëindiging van de procedure te gelasten.
      Indien een der partijen binnen dertig dagen bezwaar maakt, gelast het
      gerecht de beëindiging van de procedure niet dan na partijen te hebben
      gehoord en te hebben besloten dat er geen gerechtvaardigde gronden
      voor bezwaar bestaan.
35.3 Het scheidsgerecht doet ledere partij van de beschikking tot
      beëindiging van de arbitrageprocedure of van het vonnis houdende
      vaststelling van het akkoord tussen partijen, een door de
      scheidsrechters ondertekend afschrift toekomen. Artikel 33.3 en 33.5
      tot en met 33.7, 1s van toepassing op het vonnis houdende vaststelling
      van het akkoord tussen partijen.
                                     ARTIKEL 36
                             Uitlegging van het vonnis
36.1 Elk der partijen kan, binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf
      de dag van ontvangst van het vonnis, en mits zij de andere partij
      daarvan 1n kennis stelt, het Gerecht om uitlegging van zijn vonnis
      verzoeken. Ingeval na het verstrijken van die termijn een nieuw feit
      aan het licht komt, gaan de 60 dagen in vanaf de datum waarop dat
      geschiedt, met dien verstande dat de maximumtermijn voor een verzoek
      op grond van dit nieuwe feit niet langer 1s dan 120 dagen na de datum
      van het vonnis.
36.2 De uitlegging wordt schriftelijk gegeven zo spoedig mogelijk na de dag
      van ontvangst van het verzoek. De uitlegging vormt een integrerend
     deel van het vonnis en artikel 33.2 tot en met 33.6 is daarop van
      toepassing.
 ---pagebreak---                                  - 210 -
                                    ARTIKEL 37
                           Rechtzetting van het vonnis
37.1 Elk der partijen kan, binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf
     de dag van ontvangst van het vonnis, en mits zij de wederpartij
      daarvan in kennis stelt, het Gerecht verzoeken rekenfouten, schrijf-
      en drukfouten en andere onnauwkeurigheden van dien aard in de tekst
      van het vonnis verbeteren. Het Gerecht kan, binnen een termijn van
     dertig dagen te rekenen vanaf de dag van kennisgeving van het vonnis
      aan partijen, eigener beweging dergelijke rechtzettingen aanbrengen.
37.2 De rechtzettingen worden schriftelijk aangebracht en artikel 33.2 tot
     en met 33.6 is daarop van toepassing.
                                    ARTIKEL 38
                                Aanvullend vonnis
38.1 Indien is nagelaten 1n het vonnis uitspraak te doen op enig punt van
     de vordering die het voorwerp van de arbitrageprocedure vormde, kan
     elk der partijen, binnen een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de
     dag van ontvangst van het vonnis, en mits zij de wederpartij daarvan
     in kennis stelt, het Gerecht verzoeken een aanvullend vonnis te
     wi jzen.
38.2 Indien het Gerecht het verzoek om een aanvullend vonnis gerecht-
     vaardigd acht en van oordeel is dat het verzuim kan worden hersteld
     zonder dat opnieuw hoorzittingen behoeven te worden gehouden of nadere
     bewijsvoering nodig is, vult het zijn vonnis aan binnen 60 dagen na
     ontvangst van het verzoek.
38.3 Artikel 33.2 tot en met 33.6 is op het aanvullend vonnis van
     toepassing.
                                    ARTIKEL 39
                                    Honoraria
39.1 Het honorarium van de leden van het Gerecht moet redelijk zijn,
     rekening houdende met de ingewikkeldheid van de zaak, de door de
     scheidsrechters daaraan bestede tijd en andere relevante omstandig-
     heden van de zaak.
39.2 Indien door partijen in onderlinge overeenstemming dan wel overeen-
     komstig dit reglement een benoemende instantie is aangewezen en deze
     instantie een schaal van honoraria heeft bekendgemaakt voor scheids-
     rechters in internationale geschillen waarvoor een beroep op haar
     wordt gedaan, stelt het Gerecht zijn honorarium vast met inachtneming
     van deze schaal, voor zover het zulks, gelet op de omstandigheden van
     de zaak, passend acht.
 ---pagebreak---                                    - 211 -
39.3 Indien de benoemende Instantie geen schaal van honoraria voor scheids-
     rechters in Internationale geschillen heeft bekendgemaakt, kan elk der
     partijen te allen tijde voordat het Gerecht uitspraak omtrent zijn
     kosten doet, de benoemende instantie verzoeken een verklaring op te
     stellen betreffende de gebruikelijke grondslag voor de berekening van
     honoraria 1n internationale geschillen waarin deze Instantie
     scheidsrechters benoemt. Indien de benoemende instantie bereid is een
     dergelijke verklaring op te stellen, stelt het Gerecht zijn honorarium
     vast met inachtneming van de aldus verstrekte gegevens, voor zover het
     dit, gelet op de omstandigheden van de zaak, passend acht.
39.4 Indien in de gevallen, bedoeld in artikel 39.2 en 39.3, de benoemende
     instantie op verzoek van een der partijen aanvaardt een voorstel voor
     de honoraria op te stellen, stelt het Gerecht zijn honorarium eerst
     vast na raadpleging van de benoemende Instantie, die het Gerecht
     zodanige overwegingen met betrekking tot het honorarium kan voorhouden
     als zij passend acht.
                                    ARTIKEL 40
                                      Kosten
40.1 Het Gerecht stelt in zijn vonnis de kosten van de arbitrage vast. Als^
     kosten kunnen uitsluitend worden aangemerkt :
     a) het honorarium van de leden van het Gerecht, dat voor ledere
        scheidsrechter afzonderlijk wordt opgegeven en door het Gerecht
        zelf overeenkomstig artikel 39 wordt vastgesteld ;
     b) de reis- en verblijfkosten en andere uitgaven van de scheids-
        rechters ;
     ç) de kosten van deskundigenadvies en andere bijstand waarop het
        Gerecht een beroep heeft gedaan ;
     d) de reis- en verblijfkosten en andere uitgaven van de getuigen, ten
        belope van het door het Gerecht aanvaarde bedrag ;
     e) de door de 1n het gelijk gestelde partij gemaakte kosten voor
        vertegenwoordiging en bijstand 1n rechte, voor zover tijdens de
        arbitrageprocedure vergoeding daarvan is gevorderd en ten belope
        van het bedrag dat het Gerecht redelijk acht ;
     f) 1n voorkomend geval, het honorarium en de kosten van de benoemende
        Instantie.
40.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 40.3 wordt in beginsel de in het
     ongelijk gestelde partij in de kosten van de arbitrage verwezen. Het
     Gerecht kan evenwel de kosten geheel of gedeeltelijk compenseren,
     indien het zulks, gelet op de omstandigheden van de zaak, passend
     acht.
 ---pagebreak---                                - 212 -
40.3 Het staat het Gerecht vrij om, rekening houdende met de omstandigheden
     van de zaak, te beslissen welke partij de in artikel 40.1,
     onder e),bedoelde kosten voor vertegenwoordiging en bijstand 1n rechte
     zal dragen, dan wel deze kosten te compenseren, Indien het zulks
     passend acht.
40.4 Wanneer het Gerecht een beschikking tot beëindiging van de arbitrage-
     procedure geeft of een vonnis houdende vaststelling van het akkoord
     tussen partijen wijst, stelt het de in artikel 40.1 bedoelde kosten
     van de arbitrage bij deze beschikking of bij dit vonnis vast.
40.5 Het Gerecht kan voor de uitlegging, rechtzetting of aanvulling van
     zijn vonnis, zoals bedoeld in de artikelen 36 tot en met 38, geen
     bijkomend honorarium verlangen.
                                   ARTIKEL 41
                                  Consignatie
41.1 Het Gerecht kan dadelijk na zijn oprichting partijen verzoeken als
     voorschot op de in artikel 40.1, onder a), b) en c) bedoelde kosten
     gelijke bedragen 1n consignatie te geven.
41.2 Het Gerecht kan tijdens de arbitrageprocedure partijen verzoeken
     aanvullende bedragen in consignatie te geven, indien daartoe gegronde
     redenen bestaan.
41.3 Indien door partijen 1n onderlinge overeenstemming dan wel krachtens
     deze voorschriften een benoemende instantie is aangewezen en deze
     instantie op verzoek van een der partijen aanvaardt in dezen haar
     medewerking te verlenen, stelt het Gerecht de in consignatie te geven
     bedragen of aanvullende bedragen eerst vast na raadpleging van de
     benoemende instantie, die het Gerecht zodanige overwegingen met
     betrekking tot de hoogte van deze bedragen kan voorhouden als zij
     passend acht.
41.4 Indien de gevraagde bedragen binnen een termijn van 30 dagen te
     rekenen vanaf de dag van ontvangst van het verzoek, niet volledig in
     consignatie zijn gegeven, stelt het Gerecht partijen daarvan In
     kennis, zodat z1j alsnog de consignatie kunnen verrichten. Indien de
     consignatie uitblijft, kan het Gerecht besluiten de procedure voort te
     zetten, dan wel schorsing of beëindiging van de procedure gelasten.
41.5 Nadat het vonnis is gewezen, doet het Gerecht partijen rekening van
     het gebruik van de in consignatie gegeven bedragen en betaalt het
     ongebruikte gedeelte van deze bedragen aan hen terug.
 ---pagebreak---                                                                     ISSN 0254-1513
                                                              COM(91) 151 def.
                                                  DOCUMENTEN
NL                                                                              il
                                Catalogusnummer : CB-CO-91-360-NL-C
                                                            ISBN 92-77-75002-2
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen
L-2985 Luxemburg