CELEX: 
Language: lv
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) …/.. ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

EIROPAS
                            KOMISIJA
                                                    Briselē, 13.12.2019.
                                                    C(2019) 8803 final
                     KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) …/..
                                       (13.12.2019),
   ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko
                               sistēmu izstrādi un ieviešanu
LV                                                                                    LV
 ---pagebreak---                           KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) …/..
                                                  (13.12.2019),
    ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko
                                        sistēmu izstrādi un ieviešanu
   EIROPAS KOMISIJA,
   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada
   9. oktobris), ar ko izveido Savienības muitas kodeksu1, un jo īpaši tās 281. pantu,
   tā kā:
   (1)     Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 6. pantā
           paredzēts, ka visa informācijas apmaiņa muitas dienestu starpā un starp uzņēmējiem
           un muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana jāveic, izmantojot
           elektroniskas datu apstrādes metodes. Regulas 280. pantā paredzēts, ka Komisijai ir
           jāizstrādā darba programma par elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (“darba
           programma”).
   (2)     Komisija pirmo darba programmu pieņēma ar Komisijas Īstenošanas lēmumu
           2014/255/ES2 un pirmo reizi to atjaunināja 2016. gadā ar Komisijas Īstenošanas
           lēmumu (ES) 2016/5783. Lai ņemtu vērā jaunu un uz resursiem un prioritātēm
           orientētu elektronisko sistēmu plānošanu, 2016. gada darba programma ir jāatjaunina.
           Turklāt ir jāņem vērā arī Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. panta grozījums, kas izdarīts
           ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6324, lai pagarinātu termiņu
           līdzekļu, kas nav Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētās elektroniskās datu apstrādes
           metodes, izmantošanai pagaidu kārtā. Lai nodrošinātu Regulā (ES) Nr. 952/2013
           paredzēto elektronisko sistēmu ieviešanas stabilu un uzticamu plānošanu, turpmākie
           darba programmas atjauninājumi būtu jāveic tikai tad, ja ir jaunas norises. Tāpēc būtu
           jāsvītro noteikums par to, ka darba programma ir jāatjaunina katru gadu.
   (3)     Ir arī nepieciešams sīkāk precizēt dažus ziņošanas pienākuma elementus, kas
           dalībvalstīm un Komisijai tika noteikti ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 jauno 278.a
           pantu, lai uzraudzītu elektronisko sistēmu izstrādes progresu. Saskaņā ar minētā panta
           4. punktu dalībvalstīm divas reizes gadā Komisijai jāiesniedz atjaunināta tabula par
           savu progresu elektronisko sistēmu izstrādē un ieviešanā. Tabulā būtu jānorāda
           konkrētu atskaites punktu sasniegšanas datumi un — kavējumu vai kavējumu riska
           gadījumā — 278.a panta 3. punktā minētie mazināšanas pasākumi. Turklāt ir jāprecizē
           datumi, līdz kuriem dalībvalstīm būtu jānosūta informācija. Tas ļaus Komisijai katra
   1
           OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
   2
           Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/255/ES (2014. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka darba programmu
           attiecībā uz Savienības muitas kodeksu (OV L 134, 7.5.2014., 46. lpp.).
   3
           Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko izveido darba programmu
           par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 99,
           15.4.2016., 6.–20. lpp.).
   4
           Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/632 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko groza Regulu
           (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās
           datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (OV L 11, 25.4.2019., 54. lpp.).
LV                                                      1                                                        LV
 ---pagebreak---            gada beigās sagatavot un iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par
           panākto progresu elektronisko sistēmu izstrādē. Dalībvalstīm būtu arī nekavējoties
           jāinformē Komisija par būtiskām izmaiņām to IT plānošanā. Tomēr, ņemot vērā 278.a
           panta 4. punktā paredzēto ziņošanas pienākumu, vairs nav jāparedz, ka dalībvalstīm
           informācija ir jānosūta sešus mēnešus pirms jaunas elektroniskās sistēmas ieviešanas.
   (4)     Darba programmā būtu jāuzskaita Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētās elektroniskās
           sistēmas, attiecīgie panti, kuros noteiktas šīs sistēmas, un datumi, kad sagaidāms, ka
           tās kļūs ekspluatējamas. Darba programmā būtu jānošķir elektroniskās sistēmas, kuras
           dalībvalstīm jāattīsta pašām (“valstu sistēmas”), un elektroniskās sistēmas, kuras tām
           jāizstrādā sadarbībā ar Komisiju (“transeiropas sistēmas”). Visas šīs elektroniskās
           sistēmas ir vajadzīgas, lai Regula (ES) Nr. 952/2013 būtu pilnībā efektīva. Minētais
           saraksts būtu jāveido, pamatojoties uz esošo plānošanas dokumentu saistībā ar visiem
           muitas jomas IT projektiem, tā dēvēto daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā
           (“DSPM”5), kas ir sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam
           Nr. 70/2008/EK6 un jo īpaši tā 4. pantam un 8. panta 2. punktam. Darba programmā
           minētās elektroniskās sistēmas būtu jāpārvalda, jāsagatavo un jāizstrādā, kā noteikts
           DSPM.
   (5)     Tā kā pārejas periodam pilnīgai Regulas (ES) Nr. 952/2013 piemērošanai būtu
           jābeidzas ne vēlāk kā līdz minētās regulas 278. pantā noteiktajiem datumiem, darba
           programmā ir sīkāk precizēti katras elektroniskās sistēmas ieviešanas faktiskie datumi
           un tādējādi noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2016/3417 norādīto
           specifisko pārejas pasākumu piemērošanas beigu periods.
   (6)     Ja darba programmā dalībvalstīm ļauts izvēlēties ieviest transeiropas vai valsts
           elektronisko sistēmu noteiktā periodā (t. i., ieviešanas laikposmā), pielikumā būtu
           skaidri jānorāda, ka “ieviešanas sākuma datums” ir agrākais datums, kurā dalībvalstis
           var sākt ekspluatēt jauno elektronisko sistēmu, un “ieviešanas beigu datums” ir
           pēdējais datums, līdz kuram visām dalībvalstīm un visiem uzņēmējiem ir jāsāk
           izmantot jaunā vai jauninātā elektroniskā sistēma. Ieviešanas beigu datumam
           vajadzētu būt arī ar minēto elektronisko sistēmu saistīto pārejas pasākumu perioda
           beigu datumam. Tāpēc minētie datumi būtu jānosaka, pamatojoties uz Regulas (ES)
           Nr. 952/2013 278. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem termiņiem. Šie ieviešanas
           laikposmi ir nepieciešami, lai sistēmu īstenotu Savienības līmenī, ņemot vērā katras
           sistēmas vajadzības. Muitas projektam par preču pirmsierašanās drošību un drošumu
           (IKS 2) būtu jāpiemēro dažādi noteikumi par ieviešanas laikposmiem. Šajā gadījumā
           visām dalībvalstīm vajadzētu būt gatavām katru projekta laidienu ieviest laidiena
           sākuma datumā, savukārt uzņēmējiem, vienojoties ar dalībvalstīm, būtu jādod iespēja
           pieslēgties ieviešanas laikposmā.
   (7)     Ieviešanas laikposmi valstu elektronisko sistēmu migrācijai būtu jāpielāgo dalībvalstu
           valsts projektiem un migrācijas plāniem, un tajos būtu jāņem vērā katras valsts
           specifiskā IT vide un apstākļi. Valstu elektronisko sistēmu ieviešanas beigu datumiem
           vajadzētu būt arī ar minēto elektronisko sistēmu saistīto pārejas pasākumu perioda
   5
           https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2
   6
           Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 70/2008/EK (2008. gada 15. janvāris) par elektronisku
   muitas un tirdzniecības vidi (OV L 23, 26.1.2008., 21.–26. lpp.).
   7
           Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/341 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas
           Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz
           attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas
           vēl nav ekspluatējamas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016.,
           1. lpp.).
LV                                                        2                                                    LV
 ---pagebreak---            beigām. Tāpēc minētie datumi būtu jānosaka, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr.
           952/2013 278. panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem termiņiem.
   (8)     Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānodrošina, ka uzņēmēji ir savlaicīgi saņēmuši
           tehnisko informāciju, kas tiem vajadzīga, lai atjauninātu savas elektroniskās sistēmas
           un pieslēgtos jaunajām vai jauninātajām elektroniskajām sistēmām, kas paredzētas
           Regulā (ES) Nr. 952/2013. Paziņojums par nepieciešamajām izmaiņām ir jāsniedz
           12 līdz 24 mēnešus pirms konkrētas sistēmas ieviešanas, ja tas ir nepieciešams minētās
           sistēmas darbības jomas un rakstura dēļ. Nelielu izmaiņu gadījumā šis periods var būt
           īsāks.
   (9)     Konkrētu projektu ieviešanas datumi ir jāmaina, lai nodrošinātu darba programmas un
           DSPM sinhronitāti un ņemtu vērā Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. pantā noteiktos
           jaunos termiņus.
   (10)    Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,
   IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
                                                1. pants
                                          Darba programma
   Ar šo pieņem darba programmu, kura attiecas uz Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido
   Savienības Muitas kodeksu, noteikto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (turpmāk
   “darba programma”) un kura izklāstīta pielikumā.
                                                2. pants
                                              Īstenošana
   1. Komisija un dalībvalstis sadarbojas darba programmas īstenošanā.
   2. Dalībvalstis izstrādā un ievieš attiecīgās elektroniskās sistēmas darba programmā noteikto
   attiecīgo ieviešanas laikposmu termiņos.
   3. Darba programmā norādīto projektu un ar tiem saistīto elektronisko sistēmu sagatavošanas
   un īstenošanas pārvaldības veids ir saderīgs ar darba programmu un daudzgadu stratēģisko
   plānu muitas jomā.
   4. Komisija cenšas ar dalībvalstīm panākt kopīgu izpratni un vienošanos par projekta darbības
   jomu, elektronisko sistēmu projektu, prasībām un arhitektūru, kad tiek sākti darba
   programmas projekti. Turklāt attiecīgā gadījumā Komisija apspriežas ar uzņēmējiem un ņem
   vēro to viedokli.
                                                3. pants
                                            Atjaunināšana
   Darba programmu regulāri atjaunina, lai nodrošinātu tās saskaņošanu ar un pielāgošanu
   norisēm saistībā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 īstenošanu un lai ņemtu vērā elektronisko
   sistēmu sagatavošanas un izstrādes faktisko progresu. Tas jo īpaši attiecas uz vispārpieņemtu
   specifikāciju pieejamību un elektroniskās sistēmas praktisku ekspluatācijas uzsākšanu.
                                                4. pants
                                      Paziņojumi un ziņojumi
LV                                                  3                                             LV
 ---pagebreak---    1. Komisija un dalībvalstis apmainās ar informāciju par plānošanu un katras sistēmas
   īstenošanas gaitu.
   2. Dalībvalstis katru gadu līdz 31. janvārim un līdz 30. jūnijam iesniedz Komisijai valsts
   projektu un migrācijas plānus, kā arī tabulu par Regulas (ES) Nr. 952/2013 278.a panta
   4. punktā minēto elektronisko sistēmu izstrādē un ieviešanā panākto progresu. Plānos un
   tabulā iekļauj attiecīgo informāciju, kas nepieciešama gada ziņojumam, kas Komisijai
   jāiesniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 278.a pantu.
   3. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par jebkādiem svarīgiem jauninājumiem savā
   valsts projektā un migrācijas plānos.
   4. Dalībvalstis uzņēmējiem laikus dara pieejamas ar valsts elektroniskās sistēmas ārējo saziņu
   saistītās tehniskās specifikācijas.
                                              5. pants
                                            Atcelšana
   1. Īstenošanas lēmumu 2016/578/ES atceļ.
   2. Atsauces uz atcelto lēmumu un Īstenošanas lēmumu 2014/255/ES uzskata par atsaucēm uz
   šo lēmumu.
                                              6. pants
                                          Stāšanās spēkā
   Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
   Vēstnesī.
   Briselē, 13.12.2019
                                               Komisijas vārdā —
                                               priekšsēdētāja
                                               Ursula von der LEYEN
LV                                                4                                               LV
 ---documentbreak---                                                             LV
                                                       PIELIKUMS
Darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu
I. IEVADS
1.Darba programma nodrošina instrumentu, ar ko atbalstīt to Regulas Nr. 952/2013 noteikumu piemērošanu, kuri
   attiecas uz tās elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu.
2.Darba programmā ir arī noteikti periodi, kuru laikā ir piemērojami pārejas pasākumi līdz brīdim, kad tiks ieviestas
   jaunās vai jauninātās elektroniskās sistēmas, kā paredzēts Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, Deleģētajā regulā
   (ES) 2016/341 un Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447.
3.Ar tehnisko specifikāciju “galveno atskaites punktu” saprot datumu, līdz kuram tiek darīta pieejama tehnisko
   specifikāciju stabila versija. Attiecībā uz valstu sistēmām vai to komponentiem šis datums tiks ietverts valstu
   projektu plānošanas publikācijā.
4.Darba programma paredz šādus transeiropas un valstu sistēmu “ieviešanas datumus”:
   a) elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums, ko saprot kā elektroniskās sistēmas ekspluatācijas
      sākšanas agrāko iespējamo datumu;
   b) elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums, ko saprot kā:
       pēdējo datumu, līdz kuram sistēmām ir jābūt ekspluatācijā visās dalībvalstīs un visu uzņēmēju lietošanā, kā arī
       pārejas pasākumu spēkā esības beigu datumu.
   Šā punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā datums ir tāds pats kā sākuma datums, ja migrēšanai vai ieviešanai
   nav paredzēts faktisks laikposms.
5.Dalībvalstis savā valsts projektu plānošanā attiecībā uz tikai valsts līmeņa sistēmām vai plašāka Savienības
   projekta specifiskiem valstu komponentiem var noteikt ieviešanas datumus un ieviešanas laikposma sākuma un
   beigu datumus, ievērojot Regulas (EK) Nr. 952/2013 278. pantā noteiktos vispārējos termiņus.
   Pirmā daļa attiecas uz šādām valstu sistēmām vai specifiskiem valstu komponentiem:
   a) SMK projekts “Automatizētās eksporta kontroles sistēma” (AES) — 2. komponents (valstu eksporta sistēmu
      jaunināšana) (II daļas 10. punkts);
   b)SMK projekts “Īpašās procedūras” (SP IMP/SP EXP) (II daļas 12. punkts);
   c) SMK projekts “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” (II daļas 13. punkts);
   d)SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana” (II daļas 14. punkts);
   e) SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) – 2. komponents (II daļas 16. punkts).
6. Dalībvalstis attiecībā uz transeiropas sistēmām, kurām ir ieviešanas laikposms, bet nav vienota īstenošanas
   datuma, attiecīgā gadījumā var sākt ieviešanu piemērotā datumā šajā laikposmā un var nodrošināt periodu, kurā
   uzņēmēji var migrēt. Sākuma un beigu datumus paziņo Komisijai. Komisijai un dalībvalstīm būs rūpīgi jāapsver
   kopīgie domēna aspekti.
   Pirmā daļa attiecas uz šādām transeiropas sistēmām:
   a)      SMK projekts “NCTS jaunināšana” (II daļas 9. punkts);
   b)      SMK projekts “AES” (1. komponents) (II daļas 10. punkts);
   c)      SMK projekts “Importa centralizēta muitošana ” (II daļas 15. punkts).
                                                             1
 ---pagebreak---   Transeiropas SMK IKS2 (II daļas 17. punkts) ir nepieciešama arī pakāpeniska īstenošana un pāreja. Tomēr šajā
  gadījumā pieeja ir atšķirīga, jo tiek sagaidīts, ka visas dalībvalstis katra laidiena ieviešanai būs vienlaicīgi gatavas
  katra ieviešanas laikposma sākumā. Turklāt attiecīgā gadījumā dalībvalstis var ļaut uzņēmējiem pakāpeniski
  pieslēgties sistēmai līdz katram projekta laidienam paredzētā ieviešanas posma beigām. Dalībvalstīm, koordinējot
  ar Komisiju, savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē termiņi un norādījumi uzņēmējiem.
7.Īstenojot darba programmu, Komisijai un dalībvalstīm būs rūpīgi jārisina sarežģītie jautājumi saistībā ar
  atkarīgajiem, mainīgajiem un pieņēmumiem. DSPM izklāstītie principi tiks izmantoti plānošanas pārvaldībā.
  Projektu īstenošana tiks veikta vairākos posmos, sākot ar sagatavošanu un izstrādi un beidzot ar izveidi, testēšanu,
  migrāciju un galīgo ekspluatāciju. Komisijas un dalībvalstu loma šajos dažādajos posmos būs atkarīga no sistēmas
  un tās komponentu vai pakalpojumu rakstura un arhitektūras, kā aprakstīts DSPM detalizētajos projektu
  dokumentos. Attiecīgā gadījumā Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm noteiks kopīgas tehniskās specifikācijas,
  ko dalībvalstis pārskatīs tā, lai tās būtu pabeigtas 24 mēnešus pirms plānotā elektroniskās sistēmas ieviešanas
  termiņa.
  Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānodrošina, ka uzņēmēji savlaicīgi ir saņēmuši tehnisko informāciju, kas tiem
  vajadzīga, lai atjauninātu savas elektroniskās sistēmas un pieslēgtos Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzētajām
  jaunajām vai jauninātajām elektroniskajām sistēmām. Lai uzņēmēji varētu plānot un pielāgot savas sistēmas un
  saskarnes, visas izmaiņas ir jāpaziņo uzņēmējiem 12 līdz 24 mēnešus pirms konkrētas sistēmas ieviešanas, ja tas
  nepieciešams izmaiņu apjoma un rakstura dēļ. Nelielu izmaiņu gadījumā šis periods var būt īsāks.
  Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā Komisija piedalīsies sistēmu izstrādē un ieviešanā atbilstoši noteiktajai sistēmu
  arhitektūrai un specifikācijām. Pasākumus veiks, ievērojot darba programmā noteiktos atskaites punktus un
  datumus. Komisija un dalībvalstis sadarbosies arī ar uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām.
  Uzņēmējiem būs jāveic visas nepieciešamās darbības, lai varētu izmantot sistēmas, kad tās būs ieviestas un
  vēlākais – no beigu datumiem, kas noteikti šajā programmā vai ko attiecīgā gadījumā noteikušas dalībvalstis kā
  daļu no valsts plāna.
                                                             2
 ---pagebreak--- II. AR ELEKTRONISKO SISTĒMU IZSTRĀDI UN IEVIEŠANU SAISTĪTIE PROJEKTI
A. Pilns saraksts
   “SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas”                   Juridiskais          Galvenais          Elektronisko sistēmu ieviešanas
  Projekti, kuri saistīti ar Muitas kodeksa piemērošanai                   pamats              atskaites                     datumi
 nepieciešamo elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu                                        punkts
                                                                                                               Elektroniskās         Elektroniskās
                                                                                                                  sistēmas              sistēmas
                                                                                                                 ieviešanas            ieviešanas
                                                                                                                 laikposma         laikposma beigu
                                                                                                                  sākuma              datums (2)
                                                                                                                 datums (1)                 =
                                                                                                                                   Pārejas perioda
                                                                                                                                     beigu datums
1. SMK projekts “Reģistrētā eksportētāja sistēma” (REX)
                                                                       Regulas (ES)        Tehnisko           1.1.2017.           1.1.2017.
Šā projekta mērķis ir darīt pieejamu atjauninātu informāciju par       Nr. 952/2013        specifikāciju
reģistrētiem eksportētājiem, kuri veic uzņēmējdarbību vispārējo tarifa 6. panta            termiņš
preferenču shēmas (VPS) valstīs un kuri eksportē preces uz
                                                                       1. punkts, 16. un   = 2015. g. 1. cet.
Savienību. Tā ir transeiropas sistēma un, lai atbalstītu eksportu uz
VPS valstīm, tajā ir ietverti arī dati par ES uzņēmējiem. Vajadzīgie
                                                                       64. pants
dati sistēmā tika pakāpeniski iekļauti līdz 2017. gada 31. decembrim.
2. SMK projekts “Saistoša izziņa par tarifu” (SIT)
                                                                       Regulas (ES)
Šā projekta mērķis ir veikt pastāvošās transeiropas ESIT-3 sistēmas Nr. 952/2013
jaunināšanu, lai nodrošinātu:                                          6. panta
a) sistēmas “ESIT-3” pielāgošanu SMK prasībām;                         1. punkts, 16.,
                                                                       22., 23., 26., 27.,
b) uzraudzības veikšanai nepieciešamo datu kopas paplašināšanu;
                                                                       28., 33. un
c) SIT obligātā lietojuma pārraudzību;                                 34. pants
d) SIT paplašinātā lietojuma pārraudzību un pārvaldību.
                                                                                3
 ---pagebreak---  Projekts tiek īstenots divos posmos.
 Pirmais posms (1. daļa) nodrošina funkcionalitāti, lai no 2017. gada
 1. marta līdz 10. punktā minēto projektu īstenošanai (vēlākais līdz
 2023. gada 1. decembrim) un 14. punktā minēto projektu īstenošanai
 (vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim) pakāpeniski saņemtu SMK
                                                                                            Tehnisko           1.3.2017.      1.3.2017.
 paredzēto deklarācijas datukopu. Otrais posms atbilst SIT lietojuma
 kontroles pienākumam, pamatojoties uz nesen ieviesto prasību par                           specifikāciju      (1. posms – 1. (1. posms – 1. daļa)
 deklarācijas datukopu un saskaņošanu ar muitas lēmumu                                      termiņš            daļa)
 pieņemšanas procesu.                                                                       = 2016. g. 2. cet.
                                                                                            (1. posms)         2.10.2017.     2.10.2017.
 Otrajā posmā tiek īstenota SIT pieteikuma un lēmuma elektroniskā
 versija, un uzņēmējiem tiek nodrošināta uzņēmēja vienota saskarne,                                            (1. posms –    (1. posms – 2. daļa)
 kurā iesniegt SIT pieteikumu un elektroniski saņemt SIT lēmumu.                                               2. daļa)
                                                                                            Tehnisko           1.10.2019.     1.10.2019.
                                                                                            specifikāciju      (2. posms)     (2. posms)
                                                                                            termiņš
                                                                                            = 2018. g. 2. cet.
                                                                                            (2. posms)
3. SMK projekts “Muitas lēmumi”
                                                                         Regulas (ES)       Tehnisko           2.10.2017.     2.10.2017.
Šā projekta mērķis ir saskaņot procesus muitas lēmuma pieteikumiem,      Nr. 952/2013       specifikāciju
lēmumu pieņemšanai un pārvaldībai, izmantojot standartizāciju un         6. panta           termiņš
pieprasījumu un lēmumu/atļauju datu elektronisku pārvaldību
                                                                         1. punkts, 16.,    = 2015. g. 4. cet.
Savienībā. Projekts attiecas uz valsts un vairāku dalībvalstu
lēmumiem, kas paredzēti Kodeksā, un aptver sistēmu komponentus,
                                                                         22., 23., 26., 27.
kas izstrādāti centralizēti Savienības līmenī, un integrāciju ar valstu  un 28. pants
komponentiem, ja dalībvalstis to ir izvēlējušās. Šī transeiropas sistēma
vienkāršo apspriešanos lēmumu pieņemšanas procesā un atļauju
izdošanas procesa pārvaldību.
                                                                                  4
 ---pagebreak--- 4. Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām
(Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts)                   Regulas (ES)        Tehnisko           2.10.2017.     2.10.2017.
                                                                        Nr. 952/2013        specifikāciju
Šā projekta mērķis ir sniegt tādus darba risinājumus, kas uzņēmējiem 6. panta               termiņš
pakalpojuma veidā nodrošina tiešu un saskaņotu piekļuvi lietotāja un
                                                                        1. punkts un        = 2015. g. 4. cet.
sistēmas saskarnēm un kas ir integrējami muitas elektroniskajās
sistēmās, kā noteikts konkrētajos SMK projektos. Vienota lietotāju
                                                                        16. pants
pārvaldība un digitālais paraksts tiks integrēti attiecīgo sistēmu
portālos un ietvers atbalstu identifikācijai, piekļuvei un lietotāju
pārvaldībai atbilstoši drošības politikas prasībām.
Pirmā ieviešana notika paralēli SMK Muitas lēmumu sistēmas
ieviešanai.
Šo tehnisko autentifikāciju un lietotāju pārvaldības risinājumu pēc
tam darīs pieejamu izmantošanai citos SMK projektos, piemēram,
SMK projektā “Saistoša izziņa par tarifu (SIT)”, SMK atjauninātajā
projektā “Atzītais uzņēmējs (AEO)”, SMK projektā “Savienības
statusa apliecinājums (PoUS)” un SMK projektā “Informācijas lapas
(INF) īpašajām procedūrām”. Skat. dažādos projektus un ieviešanas
datumus.
5. SMK projekts            “Atzītā     uzņēmēja     (AEO)    sistēmas
jaunināšana”                                                            Regulas (ES)
                                                                        Nr. 952/2013
Šā projekta mērķis ir uzlabot darījumdarbības procesus, kas saistīti ar 6. panta
AEO pieteikumiem un atļaujām, ņemot vērā izmaiņas SMK tiesību
                                                                        1. punkts, 16.,
normās.
                                                                        22., 23., 26., 27.,
Pirmā projekta posma mērķis ir īstenot galvenos AEO sistēmas            28., 38. un
uzlabojumus muitas lēmumu pieņemšanas procedūras pielāgošanas           39. pants           Tehnisko           5.3.2018.      5.3.2018.
ietvaros.
                                                                                            specifikāciju      (1. posms)     (1. posms)
Otrajā projekta posmā tiek īstenota AEO pieteikuma un lēmuma                                termiņš
elektroniskā versija, un uzņēmējiem tiek nodrošināta vienota
                                                                                            = 2016. g. 1. cet.
saskarne, kurā iesniegt AEO pieteikumu un elektroniski saņemt AEO
lēmumu. Jaunināto sistēmu ievieš ar diviem laidieniem: pirmā daļa ir
                                                                                            Tehnisko           1.10.2019.     1.10.2019.
paredzēta AEO pieteikuma iesniegšanai un lēmumu pieņemšanas
procesam, bet otrā daļa ir paredzēta pārējiem turpmākajiem
                                                                                            specifikāciju      (2. posms — 1. (2. posms – 1. daļa)
                                                                                 5
 ---pagebreak--- procesiem.                                                                                termiņš            daļa — sākotnējie
                                                                                          = 2018. g. 4. cet. procesi)          16.12.2019.
                                                                                                             16.12.2019.       (2. posms – 2. daļa)
                                                                                                             (2. posms — 2.
                                                                                                             daļa — citi
                                                                                                             procesi)
6. SMK projekts “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas
sistēmas jaunināšana (EORI 2)”                                          6. panta          Tehnisko           5.3.2018.         5.3.2018.
                                                                        1. punkts un      specifikāciju
Šā projekta mērķis ir nelieli jauninājumi pastāvošajā transeiropas 9. pants Regulā termiņš
EORI sistēmā, kura ļauj reģistrēt un identificēt Savienības un trešo
                                                                        (ES)              = 2016. g. 2. cet.
valstu uzņēmējus, kā arī citas personas, kas nav uzņēmēji un kas
darbojas muitas jomā Savienībā.
                                                                        Nr. 952/2013,  ar
                                                                        ko izveido
                                                                        Savienības
                                                                        Muitas kodeksu
7. SMK projekts “Surveillance 3”
                                                                        Regulas (ES)      Tehnisko           1.10.2018.        1.10.2018.
Šā projekta mērķis ir veikt sistēmas “Surveillance 2+” jaunināšanu,     Nr. 952/2013      specifikāciju
lai to pielāgotu tādām SMK prasībām kā standartizēta informācijas       6. panta          termiņš
apmaiņa, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, un tādu
                                                                        1. punkts, 16.    = 2016. g. 3. cet.
funkcionalitāšu izveide, kas nepieciešamas no dalībvalstīm saņemtās
uzraudzības pilnās datu kopas apstrādei un analizēšanai.
                                                                        pants un
                                                                        56. panta
Tāpēc tajā ietvertas plašākas datizraces iespējas un ziņošanas 5. punkts
funkcionalitātes, kas būs pieejamas Komisijai un dalībvalstīm.
Šā projekta pilnīga īstenošana ir atkarīga no 10. punktā uzskaitītajiem
projektiem (vēlākais līdz 2023. gada 1. decembrim) un 14. punktā
uzskaitītajiem projektiem (vēlākais līdz 2022. gada 31. decembrim).
Dalībvalstīm šīs sistēmas ieviešanas datums jānosaka kā daļa no to
valstu plāniem.
                                                                        Regulas (ES)      Tehnisko           1.3.2024.         1.3.2024.
8. SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS)               Nr. 952/2013      specifikāciju      (1. posms)        (1. posms)
Šā projekta mērķis ir izveidot jaunu transeiropas sistēmu, lai glabātu, 6. panta
                                                                                6
 ---pagebreak--- pārvaldītu un izgūtu Savienības statusa apliecinājumus T2L/F un 1. punkts, 16. un termiņš
muitas preču manifestu (ko izdevis neatzīts izdevējs).                 153. pants        = 2022. g. 1. cet.
Tā kā muitas preču manifesta īstenošana ir jāsaista ar Eiropas Jūras
vienloga sistēmu, uz šo projekta daļu attieksies atsevišķs posms.                                           2.6.2025.  2.6.2025.
                                                                                                            (2. posms) (2. posms)
9. SMK projekts “Jaunās datorizētās               tranzīta   kontroles
sistēmas (NCTS) jaunināšana”                                           Regulas (ES)
                                                                       Nr. 952/2013
Šā projekta mērķis ir pastāvošo transeiropas NCTS 6. panta
sistēmu pielāgot jaunajam SMK.                                         1. punkts, 16. un
                                                                       226. līdz
1. komponents — “NCTS 5. posms”: šā posma mērķis ir 236. pants
NCTS sistēmu pielāgot jaunajām SMK prasībām, izņemot                                     Tehnisko           1.3.2021.  1.12.2023.
attiecībā uz to preču tranzīta drošības un drošības datu                                 specifikāciju
elementiem, kuras ieved Savienības muitas teritorijā.                                    termiņš
Tas aptver “atgadījumu ceļā” reģistrāciju un informācijas                                = 2019. g. 4. cet.
apmaiņas pielāgošanu SMK datu prasībām, kā arī
saskarņu jaunināšanu un izstrādāšanu ar citām sistēmām.
2. komponents — “NCTS 6. posms”: šā posma mērķis ir
īstenot no 17. projekta (SMK IKS2) izrietošās specifiskās
jaunās prasības attiecībā uz drošības un drošuma datu
elementiem tranzīta muitas deklarācijās par precēm, kuras                                Tehnisko
                                                                                                            3.6.2024.  2.6.2025.
                                                                               7
 ---pagebreak--- ieved Savienības muitas teritorijā. Projekta uzsākšanas                                   specifikāciju
fāzē tiks panākta vienošanās par darbības jomu un                                         termiņš
īstenošanas risinājumu.                                                                   = 2022. g. 2. cet.
10. SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma”
(AES)                                                                     Regulas (ES)
                                                                          Nr. 952/2013
Šā projekta mērķis it īstenot SMK prasības attiecībā uz eksportu un 6. panta
izvešanu.
                                                                          1. punkts, 16.,
  1. komponents – “Transeiropas AES”. Šā projekta mērķis ir sīkāk 179. un 263. līdz
  izstrādāt pastāvošo transeiropas eksporta kontroles sistēmu, lai 276. pants
  ieviestu tās pilnīgu versiju, kas aptver darījumdarbības prasības
  attiecībā uz procesiem un datiem, kuri paredzēti SMK, tostarp
  vienkāršotās procedūras un eksporta centralizēta muitošana. To                          Tehnisko           1.3.2021.  1.12.2023.
  paredzēts attiecināt arī uz vienotu saskarņu izstrādi ar Datorizēto                     specifikāciju      (1. komp.) (1. komp.)
  akcīzes preču pārvietošanas sistēmu (EMCS) un NCTS. AES sistēma                         termiņš
  ļaus pilnībā automatizēt eksporta procedūras un izvešanas                               = 2019. g. 4. cet.
  formalitātes. AES aptver daļas, kuras jāizstrādā centralizēti un valsts
  līmenī, tostarp valsts līmeņa komponentus, kuros iesniegta un                           (1. komp.)
  apstrādāta eksporta deklarācija un kuri ļauj pēc tam ar izvešanas
  muitas iestādi apmainīties ar informāciju, izmantojot AES kopējos
  komponentus.
 2. komponents – “Valstu eksporta sistēmu jaunināšana”. Atsevišķas
 valstu sistēmas, kas nav daļa no AES, bet ir cieši saistītas ar to, ir
 jājaunina, ņemot vērā konkrētus valstu elementus saistībā ar
 eksporta un/vai izvešanas formalitātēm. Ja minētie elementi neskar
 kopējo AES domēnu, tos var ietvert šajā komponentā.                                      Tehnisko           1.3.2021.  1.12.2023.
                                                                                  8
 ---pagebreak---                                                                                      specifikāciju       (2. komp.)          (2. komp.)
                                                                                     termiņš
                                                                                     = nosaka
                                                                                     dalībvalstis
                                                                                     (2. komp.)
11. SMK projekts “Informācijas veidlapas (INF) īpašajām
procedūrām”                                                         Regulas (ES)     Tehnisko            1.6.2020.           1.6.2020.
                                                                    Nr. 952/2013     specifikāciju
Šā projekta mērķis ir izstrādāt jaunu transeiropas sistēmu INF datu 6. panta         termiņš
pārvaldības procesu atbalstam un racionalizēšanai un elektroniskai
                                                                    1. punkts, 16.,  = 2018. g. 2. cet.
INF datu apstrādei īpašo procedūru jomā.
                                                                    215. un 255.līdz
                                                                    262. pants
12. SMK projekts “Īpašās procedūras”
                                                                    Regulas (ES)     Tehnisko
Šā projekta mērķis ir paātrināt, vienkāršot un saskaņot īpašās      Nr. 952/2013     specifikāciju
procedūras visā Savienībā, darot pieejamus kopējus darījumdarbības  6. panta         termiņš
procesu modeļus. Valstu sistēmās tiks īstenotas visas SMK
                                                                    1. punkts, 16.,  = nosaka
pieprasītās izmaiņas attiecībā uz uzglabāšanu muitas noliktavā,
galapatēriņu, pagaidu ievešanu, ievešanu pārstrādei un izvešanu
                                                                    215., 237. līdz  dalībvalstis (1. un
pārstrādei.                                                         242. pants un    2. komponentam)
                                                                    250. līdz
Projekts tiks īstenots divās daļās.                                 262. pants
 1. komponents – “Valstu SP EXP”. Sniedz nepieciešamos valstu
 elektroniskos risinājumus ar eksportu saistītajām īpašo procedūru
 darbībām.
                                                                                                         1.3.2021.           1.12.2023.
                                                                                                         (1. komp.)          (1. komp.)
 2. komponents – “Valstu SP IMP”. Sniedz nepieciešamos valstu
 elektroniskos risinājumus ar importu saistītajām īpašo procedūru                                        Nosaka              Nosaka dalībvalstis
 darbībām.
                                                                                                         dalībvalstis valsts valsts plāna ietvaros
Šo projektu īstenošana notiks, īstenojot darba programmas 10. un                                         plāna ietvaros      ar ieviešanas
14. punktā minētos projektus.                                                                            (2. komp.)          laikposmu līdz
                                                                                                                             31.12.2022.
                                                                                                                             (2. komp.)
                                                                            9
 ---pagebreak--- 13. SMK projekts “Ierašanās paziņojums,                  uzrādīšanas
paziņojums un pagaidu uzglabāšana”                                     Regulas (ES)      Tehnisko           Nosaka              Nosaka dalībvalstis
                                                                       Nr. 952/2013      specifikāciju      dalībvalstis valsts valsts plāna ietvaros
Šā projekta mērķis ir noteikt procesus saistībā ar Transportlīdzekļa   6. panta          termiņš            plāna ietvaros      ar ieviešanas
ierašanās paziņojumu, preču uzrādīšanu (Uzrādīšanas paziņojumu) un
                                                                       1. punkts, 16. un = nosaka                               laikposmu līdz
pagaidu uzglabāšanas deklarāciju atbilstoši aprakstam SMK un
nodrošināt to saskaņošanu dalībvalstīs attiecībā uz datu apmaiņu
                                                                       133. līdz         dalībvalsts;                           31.12.2022.
starp uzņēmējiem un muitu.                                             152. pants        paziņojumam par
                                                                                         ierašanos saskaņā
Projekts aptver automatizācijas procesu valstu līmenī.
                                                                                         ar IKS2 plānošanu.
14. SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana”
                                                                       Regulas (ES)      Tehnisko           Nosaka              Nosaka dalībvalstis
Projekta mērķis ir īstenot visus procesus un datu prasības, kas        Nr. 952/2013      specifikāciju      dalībvalstis valsts valsts plāna ietvaros
paredzētas SMK attiecībā uz importa domēnu (un kas nav aptverts        6. panta          termiņš            plāna ietvaros      ar ieviešanas
nevienā citā šīs darba programmas projektā). Tas galvenokārt attiecas
                                                                       1. punkts,        = nosaka                               laikposmu līdz
uz izmaiņām procedūrā “Laišana brīvā apgrozībā” (standarta
procedūra + vienkāršojumi), bet aptver arī ietekmi, ko izraisa citu
                                                                       16. panta         dalībvalstis                           31.12.2022.
sistēmu migrācija. Projekts attiecas uz valstu importa domēnu, kas     1. punkts un 53.,
aptver valstu muitas deklarāciju apstrādes sistēmas, kā arī citas      56., 77. līdz
sistēmas, piemēram, valstu uzskaitvedības un maksājumu sistēmas.       80. pants, 83.
                                                                       līdz 87., 101.
                                                                       līdz 105., 108.
                                                                       līdz 109., 158.
                                                                       līdz 187., 194.
                                                                       līdz 195. pants
15. SMK projekts “Importa centralizēta muitošana” (CCI)
                                                                       Regulas (ES)
Šā projekta mērķis ir radīt iespēju precēm piemērot muitas             Nr. 952/2013
procedūru, izmantojot centralizētu muitošanu, tādējādi ļaujot          6. panta
uzņēmējiem centralizēt to darījumdarbību no muitas viedokļa. Muitas
                                                                       1. punkts, 16. un
deklarācijas noformēšana un preču faktiskā izlaišana savstarpēji
jākoordinē iesaistītajām muitas iestādēm. Tas attiecas uz transeiropas
                                                                       179. pants
sistēmu ar centralizētiem un valstu līmeņa komponentiem.
Projekts tiks īstenots divos posmos.
1. posms:        šis posms attieksies uz centralizētās muitošanas
                                                                               10
 ---pagebreak--- kombinēšanu ar standarta muitas deklarācijām un vienkāršotām
muitas deklarācijām un attiecīgajām papildu deklarācijām
(noregulējot vienu vienkāršotu muitas deklarāciju). Turklāt tas
attieksies uz šādu muitas procedūru piemērošanu precēm: laišana
brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei un
galapatēriņš. Visbeidzot, attiecībā uz preču veidu šis posms attieksies
uz visu veidu precēm, izņemot akcīzes preces un preces, uz kurām
                                                                                     Tehnisko           1.3.2022.  1.12.2023.
attiecas kopējās lauksaimniecības politikas pasākumi.                                specifikāciju
                                                                                     termiņš
2. posms: šis posms attieksies uz visu, kas nav aptverts 1. posmā,
proti, uz centralizētas muitošanas kombinēšanu ar muitas
                                                                                     = 2020. g. 3. cet.
deklarācijām, veicot ierakstu deklarētāja reģistros, un attiecīgajām
papildu deklarācijām, papildu deklarācijām, noregulējot vairāk nekā
vienu vienkāršotu muitas deklarāciju, pagaidu ievešanas procedūras
piemērošanu precēm, akcīzes precēm un precēm, uz kurām attiecas
kopējās lauksaimniecības politikas pasākumi.
                                                                                     Tehnisko
                                                                                                        2.10.2023. 2.6.2025.
                                                                                     specifikāciju
                                                                                     termiņš
                                                                                     = 2022. g. 2. cet.
16. SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM)
                                                                        Regulas (ES)
Šā projekta mērķis ir nodrošināt dažādu galvojumu veidu efektīvu un Nr. 952/2013
racionālu pārvaldību.                                                   6. panta
 1. komponents – “GUM”. Šī transeiropas sistēma aptvers tādu 1. punkts, 16. un
 vispārējo galvojumu pārvaldību, kurus var izmantot vairāk nekā 89. līdz             Tehnisko           2.10.2023. 2.6.2025.
 vienā dalībvalstī, un atsauces summas uzraudzību katrai muitas 100. pants           specifikāciju      (1. komp.) (1. komp.)
 deklarācijai, papilddeklarācijai vai attiecīgās informācijas                        termiņš
 uzraudzību par datiem, kas nepieciešami faktiskā muitas parāda                      = 2022. g. 3. cet.
 summu iegrāmatošanai attiecībā uz visām muitas procedūrām, kas
 noteiktas Savienības muitas kodeksā, izņemot tranzītu, kuru apstrādā                (1. komp.)
 NCTS projekta ietvaros.
                                                                               11
 ---pagebreak---  2. komponents – “Valstu galvojumu pārvaldība”. Jājaunina arī
 valstu līmenī pastāvošās elektroniskās sistēmas, kuras paredzētas
 vienā dalībvalstī derīgu galvojumu pārvaldībai.
                                                                                        Tehnisko           Nosaka              Nosaka dalībvalstis
                                                                                        specifikāciju      dalībvalstis valsts valsts plāna ietvaros
                                                                                        termiņš            plāna ietvaros      ar ieviešanas
                                                                                        = nosaka           (2. komp.)          laikposmu līdz
                                                                                        dalībvalstis                           2.6.2025.
                                                                                        (2. komp.)                             (2. komp.)
17. SMK projekts “Importa kontroles sistēma 2” (IKS2)
                                                                       Regulas (ES)     Visu trīs laidienu
Šīs programmas mērķis ir stiprināt preču, kuras tiek ievestas          Nr. 952/2013     tehnisko
Savienībā, pirmsierašanās drošību un drošumu, īstenojot jaunās SMK     6. panta         specifikāciju
prasības attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanu
                                                                       1. punkts, 16.,  termiņš
un apstrādi (ENS), proti, ENS datu sniegšanu, kad tos iesniedz vairāk
nekā vienu reizi un/vai kad tos iesniedz dažādas personas, un minēto
                                                                       46., 47. un 127. = 2018. g. 2. cet.
datu un riska analīzes rezultātu apmaiņu starp muitas dienestiem.      līdz 132. pants
IKS2 rezultāts būs pilnīgi jauna arhitektūra un pastāvošās
transeiropas IKS sistēmas pakāpeniska aizvietošana.
Programmu īstenos trijos laidienos.
1. laidiens: šis pirmā posma laidiens attieksies uz attiecīgo uzņēmēju
(pasta operatoru un eksprespārvadātāju gaisa transportā)
pienākumu sniegt obligātos datus, t. i., ENS pirmsiekraušanas
datukopu.
2. laidiens: šis otrā posma laidiens attieksies uz visu jauno ENS
pienākumu īstenošanu, saistītajiem darījumdarbības un riska
pārvaldības procesiem attiecībā uz visām precēm gaisa satiksmē.                                            15.3.2021.          1.10.2021.
3. laidiens: šis trešā posma laidiens attieksies uz visu jauno ENS                                         (1. laidiens)       (1. laidiens)
pienākumu īstenošanu, saistītajiem darījumdarbības un riska
pārvaldības procesiem attiecībā uz visām precēm jūras un iekšzemes
                                                                               12
 ---pagebreak--- ūdensceļos, kā arī autoceļos un dzelzceļa satiksmē (tas attiecas arī uz
precēm pasta sūtījumos, ko pārvadā šajos transportlīdzekļos).
                                                                           1.3.2023.     2.10.2023.
                                                                           (2. laidiens) (2. laidiens)
                                                                           1.3.2024.     1.10.2024.
                                                                           (3. laidiens) (3. laidiens)
                                                                        13
 ---pagebreak--- B. Kopsavilkums
         Ar              Ieviešanas datumi /   2017.  2018.  2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.
elektroniskajām               ieviešanas
     sistēmām                 laikposmi
  saistītie SMK
      projekti
1. SMK         projekts 1.1.2017.             X
   “Reģistrētā
   eksportētāja
   sistēma” (REX)
2. SMK         projekts 1.3.2017.             X
   “Saistošas izziņas (1. posms – 1. daļa)
   par tarifu sistēma”
   (SIT)
                         2.10.2017.           X
                         (1. posms – 2. daļa)
                         1.10.2019.                         X
                         (2. posms)
3. SMK         projekts 2.10.2017.            X
   “Muitas lēmumi”
4. Uzņēmēja        tieša 2.10.2017.           X
   piekļuve Eiropas
   informācijas
   sistēmām (Vienota
   lietotāju
   pārvaldība         un
   digitālais paraksts)
5. SMK          projekts 1.3.2018.                   X
   “Atzītā     uzņēmēja (1. posms)
   sistēmas       (AEO)
   jaunināšana”
                         1.10.2019.                         X
                         (2. posms – 1. daļa)
                                                               14
 ---pagebreak---                         16.12.2019.
                        (2. posms – 2. daļa)   X
6. SMK         projekts 1.3.2018.            X
   “Uzņēmēju
   reģistrācijas    un
   identifikācijas
   sistēmas
   jaunināšana”
   (EORI 2)
7. SMK         projekts 1.10.2018.           X
   “Surveillance 3”
8. SMK         projekts 1.3.2024.                         X
   “Savienības          (1. posms)
   statusa
   apliecinājums”
                        2.6.2025.
                                                            X
   (PoUS)               (2. posms)
9. SMK         projekts 1.3.2021.–1.12.2023.        X X X
   “Jaunās              (5. posms)
   datorizētās tranzīta 3.6.2024.–2.6.2025.
   kontroles sistēmas   (6. posms)                        X X
   (NCTS)
   jaunināšana”
10. SMK        projekts 1.3.2021.–1.12.2023.        X X X
     “Automatizēta
     eksporta
     kontroles
     sistēma(AES)”
     1. komponents:
     transeiropas AES
10. SMK        projekts 1.3.2021.–1.12.2023.        X X X
     “Automatizēta
     eksporta
                                                 15
 ---pagebreak---     kontroles
    sistēma” (AES)
    2. komponents:
    valstu eksporta
    sistēmu
    jaunināšana
11. SMK       projekts 1.6.2020.                       X
    “Informācijas
    veidlapas (INF)
    īpašajām
    procedūrām”
12. SMK       projekts valstu plānošana       X X X    X X X X
    “Īpašās            1.3.2021.–1.12.2023.
    procedūras” –      — sk. arī 10. projektu
    1. komponents:
    Valstu SP EXP
12. SMK       projekts valstu plānošana       X X X    X X X
    “Īpašās            attiecībā uz SP IMP
    procedūras” –      (līdz 31.12.2022) —
    2. komponents: sk. arī 14. projektu
    Valstu SP IMP
13. SMK       projekts valstu plānošana       X X X    X X X
    “Ierašanās         (līdz 31.12.2022.)
    paziņojums,
    uzrādīšanas
    paziņojums un
    pagaidu
    uzglabāšana”
14. SMK       projekts valstu plānošana       X X X    X X X
    “Valstu importa (līdz 31.12.2022.)
    sistēmu
    jaunināšana”
15. SMK       projekts 1.3.2022.–1.12.2023.                X X
                                                    16
 ---pagebreak---      “Importa             (1. posms)
     centralizēta
     muitošana”                                                                                                            X X X
     (CCI)
                          2.10.2023.–2.6.2025.
                          (2. posms)
16. SMK        projekts 2.10.2023.–2.6.2025.                                                                               X X X
     “Galvojumu
     pārvaldība”
     (GUM) –
     1. komponents:
     transeiropas
     GUM
16. SMK        projekts valstu plānošana             X           X             X           X             X            X    X X X
     “Galvojumu           (līdz 2.6.2025.)
     pārvaldības
     sistēma” (GUM)
     –
     2. komponents:
     galvojumu
     pārvaldība valsts
     līmenī
17. SMK        projekts
                          15.3.2021.–1.10.2021.                                                           X
     “Importa             (1. laidiens)
     kontroles
     sistēma”             1.3.2023.–2.10.2023.                                                                             X
                          (2. laidiens)
     (IKS2)
                          1.3.2024.–1.10.2024.
                                                                                                                             X
                          (3. laidiens)
(1) Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums ir visagrākais datums, kad dalībvalstis sāk ekspluatāciju.
                                                                                   17
 ---pagebreak--- (2) Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums ir pēdējais datums, līdz kuram sistēmai jābūt pilnībā ieviestai, un pēdējais datums, līdz kuram jāpabeidz
visu uzņēmēju migrācija; attiecīgā gadījumā šo datumu nosaka dalībvalstis un tas atbilst pārejas perioda spēkā esības beigu datumam.
                                                                                   18