CELEX: 
Language: sk
Date: 2019-12-13 00:00:00
Title: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

EURÓPSKA
                            KOMISIA

                                                    V Bruseli 13. 12. 2019
                                                    C(2019) 8803 final

                 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) …/…

                                       z 13. 12. 2019,

     ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických
                        systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

SK                                                                                        SK
 ---pagebreak---                        VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) …/…

                                                  z 13. 12. 2019,

         ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických
                            systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

     EURÓPSKA KOMISIA,
     so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
     so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra
     2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie1, a najmä na jeho článok 281,
     keďže:
     (1)      V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa
              stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi
              hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má
              uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280
              nariadenia sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja
              a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“).
     (2)      Komisia prijala prvý pracovný program prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia
              Komisie (EÚ) 2014/255/EÚ2 a prvýkrát ho aktualizovala v roku 2016 prostredníctvom
              vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/5783. Pracovný program z roku 2016
              treba aktualizovať tak, aby v ňom bolo zohľadnené nové plánovanie pre elektronické
              systémy, ktoré bude založené na zdrojoch a prioritách. Takisto je nutné zohľadniť
              zmenu článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorá sa vykonala prostredníctvom
              nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6324 s cieľom predĺžiť
              prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania
              údajov stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Na zaistenie stabilného
              a spoľahlivého plánovania, pokiaľ ide o zavádzanie elektronických systémov
              stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, by sa k aktualizácii pracovného programu
              malo v budúcnosti pristupovať, len ak dôjde k novému vývoju. Ustanovenie, na
              základe ktorého sa vyžaduje každoročná aktualizácia pracovného programu, by sa
              preto malo vypustiť.
     (3)      Je tiež potrebné bližšie špecifikovať určité prvky v rámci povinnosti týkajúcej sa
              podávania správ, ktorá bola uložená členským štátom a Komisii novým článkom 278a
              nariadenia (EÚ) č. 952/2013, aby bolo možné sledovať napredovanie vo vývoji
              elektronických systémov. V súlade s odsekom 4 uvedeného článku majú členské štáty

     1
              Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
     2
              Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný
              program pre Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014, s. 46).
     3
              Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný
              program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie
              (Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6 – 20).
     4
              Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení
              nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník
              elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 11, 25.4.2019,
              s. 54).

SK                                                       1                                                        SK
 ---pagebreak---            dvakrát za rok Komisii poskytnúť aktualizovanú tabuľku o svojom vlastnom pokroku,
           pokiaľ ide o vývoj a zavádzanie elektronických systémov. Táto tabuľka by mala
           obsahovať dátumy na dokončenie určitých čiastkových cieľov a v prípade oneskorenia
           alebo rizika oneskorenia zmierňujúce opatrenia uvedené v článku 278a ods. 3. Takisto
           treba uviesť dátumy, do ktorých by členské štáty mali dané informácie poslať. Komisii
           to umožní vypracovať svoju správu o pokroku pri vývoji elektronických systémov
           a predložiť ju Európskemu parlamentu a Rade koncom každého roka. Členské štáty by
           tiež mali Komisiu bezodkladne informovať o podstatných zmenách vo svojom
           plánovaní IT. Vzhľadom na oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 278a ods. 4
           už však nie je potrebné, aby sa od členských štátov požadovalo zasielanie informácií 6
           mesiacov pred zavedením nového elektronického systému.
     (4)   Pracovný program by mal obsahovať zoznam elektronických systémov stanovených
           v nariadení (EÚ) č. 952/2013, príslušných článkov stanovujúcich uvedené systémy
           a dátumov, ku ktorým by mali byť funkčné. V pracovnom programe by sa malo
           rozlišovať medzi elektronickými systémami, ktoré majú vyvinúť samotné členské štáty
           (ďalej len „vnútroštátne systémy“), a systémami, ktoré majú vyvinúť v spolupráci
           s Komisiou (ďalej len „transeurópske systémy“). Všetky tieto elektronické systémy sú
           potrebné na to, aby bolo nariadenie (EÚ) č. 952/2013 plne účinné. Tento zoznam by
           mal vychádzať z existujúceho dokumentu o plánovaní, ktorý sa týka všetkých IT
           projektov v colnej oblasti (viacročný strategický plán pre colníctvo, ďalej len „VSP-
           C“5), ktorý sa vypracúva v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady
           č. 70/2008/ES6, a najmä jeho článkom 4 a článkom 8 ods. 2. Elektronické systémy
           uvedené v pracovnom programe by sa mali riadiť, pripravovať a vyvíjať tak, ako sa
           stanovuje vo VSP-C.
     (5)   Keďže prechodné obdobie pred úplným uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 952/2013 by
           sa malo skončiť najneskôr k dátumom stanoveným v článku 278 v tomto nariadení,
           pracovný program podrobnejšie vymedzuje skutočné dátumy zavedenia každého
           elektronického systému a ako taký stanovuje koniec obdobia uplatňovania osobitných
           prechodných opatrení stanovených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/3417.
     (6)   Ak pracovný program umožňuje členským štátom, aby si vybrali, či v danom období
           (t. j. časovom rozpätí na zavedenie) zavedú transeurópsky alebo vnútroštátny
           elektronický systém, v prílohe by malo byť objasnené, že „dátum začiatku zavádzania“
           je najskorší dátum, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou nového
           elektronického systému, a že „konečný dátum zavádzania“ je najneskorší dátum, ku
           ktorému všetky členské štáty a všetky hospodárske subjekty musia začať používať
           nový alebo modernizovaný elektronický systém. Konečný dátum zavádzania by
           takisto mal predstavovať koniec obdobia prechodných opatrení týkajúcich sa
           uvedeného elektronického systému. Uvedené dátumy by sa preto mali stanoviť na
           základe lehôt stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 článku 278 nariadenia (EÚ)
           č. 952/2013. Tieto časové rozpätia na zavedenie sú potrebné na implementáciu
           systémov na úrovni Únie pri zohľadnení potrieb každého systému. Iné pravidlá
           týkajúce sa časových rozpätí na zavedenie by sa mali uplatňovať na colný projekt

     5
           https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2.
     6
           Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom
           prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21 – 26).
     7
           Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie
           Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité
           ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa
           mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

SK                                                     2                                                          SK
 ---pagebreak---             týkajúci sa bezpečnosti a ochrany pred príchodom tovaru (ISC2). V tomto prípade by
            všetky členské štáty mali byť pripravené zaviesť každú verziu projektu
            k začiatočnému dátumu verzie, zatiaľ čo hospodárskym subjektom by sa mala so
            súhlasom členských štátov poskytnúť možnosť pripojiť sa v danom časovom rozpätí.
     (7)    Časové rozpätia pre migráciu vnútroštátnych elektronických systémov by mali byť
            prispôsobené vnútroštátnym plánom členských štátov týkajúcim sa projektu a migrácie
            a mali by zohľadňovať ich špecifické vnútroštátne informačné prostredia a situácie.
            Konečné dátumy zavádzania vnútroštátnych elektronických systémov by takisto mali
            znamenať koniec období prechodných opatrení týkajúcich sa uvedených
            elektronických systémov. Uvedené dátumy by sa preto mali stanoviť na základe lehôt
            stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
     (8)    Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty dostali
            včas technické informácie, ktoré potrebujú na aktualizáciu svojich vlastných
            elektronických systémov a na pripojenie sa k novým alebo aktualizovaným
            elektronickým systémom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Informácie
            o potrebných zmenách sa majú oznámiť 12 až 24 mesiacov pred zavedením
            konkrétneho systému, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah a povahu daného
            systému. V prípade menších zmien môže byť toto obdobie kratšie.
     (9)    Dátumy zavádzania určitých projektov je nutné zmeniť, aby sa zaistila súbežnosť
            medzi pracovným programom a VSP-C a aby sa zohľadnili nové lehoty stanovené
            v článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
     (10)   Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný
            kódex,
     PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                              Článok 1
                                         Pracovný program
     Týmto sa prijíma pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov
     stanovených v nariadení (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len
     „pracovný program“), ako je uvedený v prílohe.

                                              Článok 2
                                              Plnenie
     1. Komisia a členské štáty spolupracujú pri plnení pracovného programu.
     2. Členské štáty vyvinú a zavedú príslušné elektronické systémy v rámci dátumov príslušných
     časových rozpätí na zavedenie stanovených v pracovnom programe.
     3. Projekty uvedené v pracovnom programe a príprava a zavádzanie súvisiacich
     elektronických systémov sa riadia v súlade s pracovným programom a viacročným
     strategickým plánom pre colníctvo.
     4. Komisia sa zaväzuje, že sa bude snažiť dosiahnuť s členskými štátmi spoločné pochopenie
     a dohodu o rozsahu pôsobnosti projektu, koncepcii, požiadavkách a štruktúre elektronických
     systémov pri iniciácii projektov v rámci pracovného programu. Ak je to relevantné, Komisia
     takisto uskutoční konzultácie s hospodárskymi subjektmi a zohľadní ich stanoviská.

SK                                                3                                                SK
 ---pagebreak---                                               Článok 3
                                            Aktualizácie
     Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal vývoju vo
     vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný
     pokrok pri príprave a vývoji elektronických systémov. Osobitne to platí na dostupnosť
     spoločne dohodnutých špecifikácií a zavádzanie elektronických systémov do prevádzky
     v praxi.

                                              Článok 4
                                 Komunikácia a podávanie správ
     1. Komisia a členské štáty si vymieňajú informácie o plánoch a pokroku pri zavádzaní
     každého z daných systémov.
     2. Každý rok k 31. januáru a 30. júnu členské štáty predkladajú Komisii vnútroštátne plány
     týkajúce sa projektu a migrácie, ako aj tabuľku o pokroku, pokiaľ ide o vývoj a zavádzanie
     elektronických systémov, podľa článku 278a ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Plány aj
     tabuľka obsahujú príslušné informácie potrebné na výročnú správu, ktorú má Komisia
     predkladať podľa článku 278a nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
     3. Členské štáty okamžite informujú Komisiu o každej dôležitej aktualizácii svojich
     vnútroštátnych plánov týkajúcich sa projektu a migrácie.
     4. Členské štáty včas sprístupnia hospodárskym subjektom technické špecifikácie týkajúce sa
     externej komunikácie vnútroštátneho elektronického systému.

                                              Článok 5
                                             Zrušenie
     1. Vykonávacie rozhodnutie 2016/578/EÚ sa zrušuje.
     2. Odkazy na zrušené rozhodnutie a vykonávacie rozhodnutie 2014/255/EÚ sa považujú za
     odkazy na toto rozhodnutie.

                                              Článok 6
                                      Nadobudnutie účinnosti
     Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom
     vestníku Európskej únie.
     V Bruseli 13. 12. 2019

                                               Za Komisiu
                                               predsedníčka
                                               Ursula von der LEYEN

SK                                               4                                                 SK
 ---documentbreak---                                                SK

                                          PRÍLOHA

Pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených
v Colnom kódexe Únie

I. ÚVOD

1.Pracovný program poskytuje nástroj na podporu uplatňovania tých ustanovení nariadenia
  č. 952/2013, ktoré sa týkajú vývoja a zavádzania jeho elektronických systémov.
2.V pracovnom programe sú tiež určené obdobia, počas ktorých sa majú uplatňovať prechodné
  opatrenia až do zavedenia nových alebo modernizovaných elektronických systémov podľa
  delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341
  a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.
3.„Hlavný míľnik“ technických špecifikácií sa má chápať ako dátum, ku ktorému sa sprístupní
  ustálená verzia technických špecifikácií. Pokiaľ ide o vnútroštátne systémy či zložky, tento
  dátum sa oznámi ako súčasť uverejnených vnútroštátnych projektových plánov.
4.V pracovnom programe sa          stanovujú   tieto   „dátumy    zavedenia“   transeurópskych
  a vnútroštátnych systémov:
 a) dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať
   ako najskorší dátum, ku ktorému sa elektronický systém stáva funkčný;
 b) dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba
   chápať ako
    posledný dátum, ku ktorému všetky systémy musia byť funkčné vo všetkých členských
   štátoch a všetky hospodárske subjekty ich musia používať, ako aj
    dátum skončenia platnosti prechodných opatrení.
 Na účely písmena b) musí byť tento dátum ten istý ako dátum začiatku, ak sa na migráciu
 alebo zavedenie nepočíta so žiadnym skutočným rozpätím.
5.Pokiaľ ide o čisto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky širšieho projektu
  Únie, členské štáty môžu v plánoch svojich vnútroštátnych projektov určiť dátumy zavedenia
  a začiatočné a konečné dátumy časového rozpätia na zavedenie, s výhradou globálnych lehôt
  stanovených v článku 278 nariadenia č. 952/2013.
 Prvý odsek sa vzťahuje na tieto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky:
 a) zložka 2 automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ
    (modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu) (časť II bod 10);
 b)osobitné colné režimy podľa CKÚ (OR IMP/OR EXP) (časť II bod 12);
 c) oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru, dočasné uskladnenie podľa CKÚ
    (časť II bod 13);
 d)modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ (časť II bod 14);

                                               1
 ---pagebreak---  e) riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) – zložka 2 (časť II bod 16).
6. V prípade transeurópskych systémov s časovým rozpätím na zavedenie bez jednotného
  dátumu implementácie môžu členské štáty, ak to považujú za vhodné, začať so zavádzaním vo
  vhodnom dátume v tomto časovom rozpätí a hospodárskym subjektom môžu poskytnúť určité
  obdobie na migráciu. Dátumy začiatku aj konečné dátumy treba oznámiť Komisii. Komisia aj
  členské štáty budú musieť dôkladne zvážiť aspekty týkajúce sa spoločnej domény.
 Prvý odsek sa vzťahuje na tieto transeurópske systémy:

 a)    zmodernizovanie nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ (časť II
       bod 9);
 b)    AES podľa CKÚ (zložka 1) (časť II bod 10);
 c)    centralizované colné konanie pre dovoz podľa CKÚ (časť II bod 15).

 Implementácia transeurópskeho ICS2 podľa CKÚ (časť II bod 17) a prechod naň sa musia tiež
 uskutočniť postupne. V tomto prípade je však postup iný, keďže sa od všetkých členských
 štátov očakáva, že budú pripravené v rovnaký čas pre každú verziu na začiatku každého časové
 rozpätia na zavedenie. Navyše, ak to členské štáty považujú za vhodné, môžu hospodárskym
 subjektom umožniť, aby sa do systému pripájali postupne až do konca časového rozpätia
 poskytnutého na zavedenie každej verzie. Členské štáty musia v spolupráci s Komisiou na
 svojich webových sídlach uverejniť lehoty a pokyny pre hospodárske subjekty.
7.Pri plnení pracovného programu Komisia a členské štáty budú musieť starostlivo riadiť zložitú
  situáciu, pokiaľ ide o závislosti, premenné a predpoklady. Zásady uvedené vo VSP-C sa budú
  uplatňovať na riadenie plánovania.
 Projekty sa budú zavádzať v rôznych fázach od prípravy a vývoja po vybudovanie, testovanie,
 migráciu a konečnú prevádzku. Úloha Komisie a členských štátov bude v týchto rôznych
 fázach závisieť od povahy a štruktúry systému a jeho zložiek alebo služieb podrobne opísaných
 v projektových listoch VSP-C. Ak to bude vhodné, Komisia v úzkej spolupráci s členskými
 štátmi vymedzí spoločné technické špecifikácie, ktoré budú predmetom preskúmania zo strany
 členských štátov, s cieľom dokončiť ich 24 mesiacov pred cieľovým dátumom zavedenia
 elektronického systému.
 Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty dostali včas
 technické informácie, ktoré potrebujú na aktualizáciu svojich vlastných elektronických
 systémov a na pripojenie sa k novým alebo aktualizovaným elektronickým systémom
 stanoveným v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Všetky zmeny treba hospodárskym subjektom
 oznámiť 12 až 24 mesiacov pred zavedením konkrétneho systému, ak je to potrebné vzhľadom
 na rozsah a povahu zmeny, aby hospodárske subjekty mohli naplánovať a upraviť svoje
 systémy a rozhrania. V prípade menších zmien môže byť toto obdobie kratšie.
 Členské štáty a, ak je to vhodné, aj Komisia sa budú zúčastňovať na vývoji a zavádzaní
 systémov v súlade s vymedzenou systémovou štruktúrou a špecifikáciami. Tieto činnosti sa
 budú vykonávať v súlade s míľnikmi a dátumami uvedenými v pracovnom programe. Komisia
 a členské štáty budú spolupracovať aj s hospodárskymi subjektmi a inými zainteresovanými

                                              2
 ---pagebreak--- stranami.
Hospodárske subjekty budú musieť prijať potrebné kroky na to, aby systémy po ich zavedení
dokázali používať, a to najneskôr ku konečným dátumom vymedzeným v tomto pracovnom
programe alebo, ak je to vhodné, ku konečným dátumom, ktoré členské štáty vymedzili ako
súčasť svojich vnútroštátnych plánov.

                                           3
 ---pagebreak--- II. ZOZNAM PROJEKTOV TÝKAJÚCICH SA VÝVOJA A ZAVEDENIA ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

A. Úplný zoznam

  „Projekty podľa CKÚ a súvisiace elektronické             Právny            Hlavný               Dátumy zavádzania
                    systémy“                               základ            míľnik            elektronických systémov
Zoznam projektov týkajúcich sa vývoja a zavedenia
     elektronických systémov potrebných na
              uplatňovanie kódexu

                                                                                              Dátum        Konečný dátum
                                                                                             začiatku          časového
                                                                                             časového        rozpätia na
                                                                                           rozpätia na        zavedenie
                                                                                            zavedenie      elektronického
                                                                                          elektronickéh      systému (2)
                                                                                          o systému (1)            =
                                                                                                                Dátum
                                                                                                              skončenia
                                                                                                            prechodného
                                                                                                               obdobia

1. Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa
                                                         Článok 6 ods.    Cieľový dátum   1. 1. 2017       1. 1. 2017
CKÚ
                                                         1, články 16     technických
Cieľom projektu je sprístupniť aktualizované informácie a 64 nariadenia   špecifikácií
o registrovaných vývozcoch usadených v krajinách (EÚ)                     = 1. štvrťrok
všeobecného systému preferencií (VSP), ktorí vyvážajú č. 952/2013         2015
tovar do Únie. Tento systém je transeurópsky a zahŕňa aj
údaje o hospodárskych subjektoch z EÚ na účely podpory
vývozu do krajín VSP. Požadované údaje boli vkladané
do systému postupne do 31. decembra 2017.

                                                               4
 ---pagebreak--- 2. Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení
                                                        Článok 6 ods.
tovaru podľa CKÚ (ZINZ)
                                                        1, články 16,
Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu existujúceho 22, 23, 26, 27,
transeurópskeho systému EZINZ-3 s cieľom zaistiť:       28, 33 a 34
a) zosúladenie systému EZINZ-3 s požiadavkami CKÚ; nariadenia
                                                        (EÚ)
b) rozšírenie údajov vo vyhlásení vyžadovaných v rámci č. 952/2013
   dohľadu;
c) monitorovanie povinného používania ZINZ;
d) monitorovanie    a riadenie   rozšíreného   používania
   ZINZ.
Projekt sa realizuje v dvoch fázach.
Prvá fáza (krok 1) zabezpečuje funkciu umožňujúcu                         Cieľový dátum   1. 3. 2017        1. 3. 2017
prijímať súbor údajov z vyhlásenia požadovaný podľa                       technických     (fáza 1 – krok 1) (fáza 1 – krok 1)
CKÚ postupne od 1. marca 2017 až do implementácie                         špecifikácií
projektov uvedených v bodoch 10 (najneskôr do                             = 2. štvrťrok   2. 10. 2017       2. 10. 2017
1. decembra 2023) a 14 (najneskôr do 31. decembra                         2016            (fáza 1 – krok 2) (fáza 1 – krok 2)
2022). Krok 2 spĺňa povinnosť kontroly používania na                      (fáza 1)
základe novo požadovaného súboru údajov z vyhlásenia
a zosúladenia postupov rozhodnutí colných orgánov.
V druhej fáze sa zavádza elektronický formulár žiadostí
o rozhodnutia ZINZ a rozhodnutia ZINZ a hospodárskym
subjektom sa dáva k dispozícii harmonizované rozhranie                    Cieľový dátum   1. 10. 2019       1. 10. 2019
pre obchodníkov na elektronické podávanie žiadostí                        technických     (fáza 2)          (fáza 2)
o rozhodnutia ZINZ a prijímanie rozhodnutí ZINZ.                          špecifikácií
                                                                          = 2. štvrťrok
                                                                          2018
                                                                          (fáza 2)

                                                                5
 ---pagebreak--- 3. Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ
                                                          Článok 6 ods.   Cieľový dátum   2. 10. 2017   2. 10. 2017
Projekt sa zameriava na harmonizáciu postupov týkajúcich 1, články 16,    technických
sa žiadostí o colné rozhodnutie, prijímania rozhodnutí 22, 23, 26, 27     špecifikácií
a riadenia rozhodovania prostredníctvom štandardizácie a 28 nariadenia    = 4. štvrťrok
a elektronickej      správy     údajov      o žiadostiach (EÚ)            2015
a rozhodnutiach/povoleniach v celej Únii. Projekt sa týka č. 952/2013
vnútroštátnych rozhodnutí a rozhodnutí viacerých
členských štátov vymedzených v kódexe a vzťahuje sa na
systémové zložky vyvinuté centrálne na úrovni Únie, ako
aj integráciu s vnútroštátnymi zložkami, ak sa členské
štáty rozhodnú pre túto možnosť. Tento transeurópsky
systém uľahčuje konzultácie počas rozhodovacieho
procesu a riadenie procesu udeľovania povolení.

4. Priamy prístup obchodníkov k európskym
                                                      Článok 6 ods. 1 Cieľový dátum       2. 10. 2017   2. 10. 2017
informačným       systémom       (jednotné  riadenie
                                                      a článok 16     technických
používateľov a digitálny podpis)
                                                      nariadenia      špecifikácií
Cieľom tohto projektu je poskytnúť fungujúce riešenia (EÚ)            = 4. štvrťrok
pre priamy a harmonizovaný prístup obchodníkov ako č. 952/2013        2015
službu pre rozhrania medzi používateľom a systémom,
ktoré sa majú začleniť do elektronických colných
systémov vymedzených v konkrétnych projektoch CKÚ.
Jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis sa
začlenia do portálov príslušných systémov a zahŕňajú
podporu na správu identity, riadenie prístupu
a používateľov v súlade s potrebnou bezpečnostnou
politikou.
Prvé zavedenie sa realizovalo spolu so systémom pre
rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ.

                                                               6
 ---pagebreak--- Toto technické riešenie autentifikácie a riadenia
používateľov sa následne sprístupní na používanie
v ďalších projektoch CKÚ, ako sú záväzná informácia
o nomenklatúrnom        zatriedení   tovaru   (ZINZ),
modernizácia týkajúca sa systému schválených
hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ, dôkaz
o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ a informačné hárky
(INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ. Pre dátumy
zavedenia pozri jednotlivé projekty.

5. Modernizácia systému schválených hospodárskych
                                                        Článok 6 ods.
subjektov (AEO) podľa CKÚ
                                                        1, články 16,
Cieľom projektu je zlepšiť pracovné postupy týkajúce sa 22, 23, 26, 27,
žiadostí o status AEO a povolení AEO so zreteľom na 28, 38 a 39
zmeny právnych ustanovení CKÚ.                          nariadenia
V prvej fáze je cieľom projektu zaviesť najdôležitejšie (EÚ)
zlepšenia systému AEO v rámci harmonizácie postupu č. 952/2013            Cieľový dátum   5. 3. 2018         5. 3. 2018
prijímania rozhodnutí colných orgánov.                                    technických     (fáza 1)           (fáza 1)
                                                                          špecifikácií
V druhej fáze projektu sa zavádza elektronický formulár
                                                                          = 1. štvrťrok
žiadostí o status AEO a rozhodnutí o statuse AEO
                                                                          2016
a hospodárskym subjektom sa dáva k dispozícii
harmonizované rozhranie na elektronické podávanie                         Cieľový dátum   1. 10. 2019        1. 10. 2019
žiadostí o status AEO a prijímanie rozhodnutí o statuse                   technických     (fáza 2 – časť 1   (fáza 2 – časť 1)
AEO. Modernizovaný systém sa zavádza vo dvoch                             špecifikácií    začiatočné
fázach: časť 1 na podávanie žiadostí o status AEO
                                                                          = 4. štvrťrok   procesy)
a rozhodovací proces a časť 2 na následné ďalšie procesy.                                                    16. 12. 2019
                                                                          2018            16. 12. 2019       (fáza 2 – časť 2)
                                                                                          (fáza 2 – časť 2
                                                                                          ostatné procesy)

                                                                7
 ---pagebreak--- 6. Modernizácia systému registrácie a identifikácie
                                                      Článok 6 ods. 1 Cieľový dátum    5. 3. 2018    5. 3. 2018
hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)
                                                      a článok 9      technických
Cieľom tohto projektu je uskutočniť menšiu nariadenia                 špecifikácií
modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému (EÚ)                = 2. štvrťrok
EORI, ktorý umožňuje registráciu a identifikáciu č. 952/2013,         2016
hospodárskych subjektov Únie a tretej krajiny, ako aj ktorým sa
iných osôb ako hospodárskych subjektov, ktoré sú ustanovuje
zapojené do colných záležitostí v Únii.               Colný kódex
                                                      Únie

7. Surveillance 3 podľa CKÚ
                                                       Článok 6 ods.   Cieľový dátum   1. 10. 2018   1. 10. 2018
Tento projekt sa zameriava na modernizáciu systému 1, článok 16        technických
Surveillance 2+ s cieľom zabezpečiť jeho zosúladenie a článok 56       špecifikácií
s požiadavkami CKÚ, napríklad so štandardizovanou ods. 5               = 3. štvrťrok
výmenou      informácií    technikami   elektronického nariadenia      2016
spracúvania údajov a stanovenie funkcií potrebných na (EÚ)
spracovanie a analýzu celého súboru údajov z dohľadu č. 952/2013
získaných od členských štátov.
Zahŕňa preto ďalšie možnosti hĺbkovej analýzy údajov
a funkcie pre podávanie správ, ktoré sa sprístupnia
Komisii a členským štátom.
Úplná realizácia tohto projektu závisí od projektov
uvedených v bode 10 (najneskôr do 1. decembra 2023)
a 14 (najneskôr do 31. decembra 2022). Dátum zavedenia
tohto systému musia určiť členské štáty v rámci svojich
vnútroštátnych plánov.

                                                          Článok 6     Cieľový dátum   1. 3. 2024    1. 3. 2024
8. Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ                  ods. 1,      technických

                                                                8
 ---pagebreak--- Cieľom projektu je vytvoriť nový transeurópsky systém články 16         špecifikácií    (fáza 1)     (fáza 1)
na uchovávanie, riadenie a vyhľadávanie dôkazov a 153                   = 1. štvrťrok
o statuse Únie T2L/F a colného zoznamu tovaru (ktoré nariadenia         2022
vydal neschválený vystaviteľ).                        (EÚ)
                                                      č. 952/2013

Keďže má byť implementácia colného zoznamu tovaru                                       2. 6. 2025   2. 6. 2025
prepojená s jednotnou európskou námornou platformou,                                    (fáza 2)     (fáza 2)
táto časť projektu sa bude realizovať v rámci samostatnej
fázy.

9. Modernizácia nového počítačového tranzitného
                                                         Článok 6
systému (NCTS) podľa CKÚ
                                                         ods. 1,
Cieľom tohto projektu je zosúladiť existujúci článok 16
transeurópsky systém NTCS s novým CKÚ.                   a články 226
                                                         až 236
Zložka 1 – „fáza NCTS 5“: cieľom tejto fázy je zosúladiť nariadenia
systém NCTS s novými požiadavkami podľa CKÚ okrem (EÚ)                  Cieľový dátum   1. 3. 2021   1. 12. 2023
údajových prvkov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany č. 952/2013        technických
v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného                 špecifikácií
na colné územie Únie.                                                   = 4. štvrťrok
Vzťahuje sa na registráciu udalostí počas prepravy,                     2019
zosúladenie výmen informácií s požiadavkami na údaje
podľa CKÚ a modernizáciu a vývoj rozhraní s inými
systémami.

                                                               9
 ---pagebreak--- Zložka 2 – „fáza NCTS 6“: cieľom tejto fázy je
implementovať špecifické nové požiadavky, ktoré                                         3. 6. 2024   2. 6. 2025
vyplývajú z projektu 17 (CKÚ ICS2), pokiaľ ide
o údajové prvky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany                      Cieľový dátum
v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného                technických
na colné územie Únie. Rozsah a implementačné riešenie                  špecifikácií
sa schvália počas začiatočnej fázy projektu.                           = 2. štvrťrok
                                                                       2022

10. Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa
                                                           Článok 6
CKÚ
                                                           ods. 1,
Cieľom tohto projektu je implementovať požiadavky články 16
CKÚ týkajúce sa vývozu a výstupu.                          a 179
 Zložka 1 – „transeurópsky AES“. Cieľom projektu je a články 263 až
 ďalej rozvíjať existujúci transeurópsky systém kontroly 276 nariadenia
 vývozu s cieľom zaviesť komplexný AES, ktorý bude (EÚ)
 zahŕňať pracovné požiadavky na postupy a údaje, ktoré č. 952/2013      Cieľový dátum   1. 3. 2021   1. 12. 2023
 vyplývajú z CKÚ, vrátane zjednodušených postupov                       technických     (zložka 1)   (zložka 1)
 a centralizovaného colného konania pri vývoze. Takisto                 špecifikácií
 by mal zahŕňať vývoj harmonizovaných rozhraní                          = 4. štvrťrok
 s kontrolným systémom pohybu tovaru podliehajúceho                     2019
 spotrebnej dani (EMCS) a NCTS. AES ako taký umožní                     (zložka 1)
 úplnú automatizáciu vývozných postupov a výstupných
 formalít. AES zahŕňa časti, ktoré sa majú vyvinúť na
 centrálnej a vnútroštátnej úrovni, vrátane vnútroštátnych
 zložiek na podávanie a spracúvanie vývozných colných
 vyhlásení, ktoré umožňujú aj následnú výmenu
 informácií s colným úradom výstupu prostredníctvom
 spoločných zložiek AES.

                                                             10
 ---pagebreak--- Zložka 2 – „modernizácia vnútroštátnych systémov
vývozu“. Samostatné vnútroštátne systémy fungujúce
mimo rozsahu pôsobnosti AES ale v úzkom spojení
s ním, sa musia zmodernizovať, pokiaľ ide o osobitné
vnútroštátne prvky súvisiace s vývoznými a/alebo
výstupnými formalitami. Ak tieto prvky nemajú vplyv na                   Cieľový dátum       1. 3. 2021   1. 12. 2023
spoločnú doménu pre AES, môžu sa zahrnúť do tejto                        technických         (zložka 2)   (zložka 2)
zložky.                                                                  špecifikácií
                                                                         = určia členské
                                                                         štáty
                                                                         (zložka 2)

11. Informačné hárky (INF) pre osobitné colné
                                                    Článok 6 ods.        Cieľový dátum       1. 6. 2020   1. 6. 2020
režimy podľa CKÚ
                                                    1, článok 16,        technických
Cieľom tohto projektu je vyvinúť nový transeurópsky 215 a články         špecifikácií
systém na podporu a zefektívnenie postupov správy 255 až 262             = 2. štvrťrok
údajov INF a elektronickej manipulácie s údajmi INF nariadenia           2018
v oblasti osobitných colných režimov.               (EÚ)
                                                    č. 952/2013

12. Osobitné colné režimy podľa CKÚ
                                                        Článok 6         Cieľový dátum
Tento projekt sa zameriava na urýchlenie, zjednodušenie ods. 1,          technických
a harmonizáciu osobitných colných režimov v celej Únii články 16, 215,   špecifikácií
poskytnutím spoločných modelov pracovných postupov. 237 až 242           = určia členské
Do vnútroštátnych systémov sa zavedú všetky zmeny a 250 až 262           štáty (pre zložku
podľa CKÚ, ktoré sa požadujú v prípade colného nariadenia                1 a 2)
uskladňovania, konečného použitia, dočasného použitia (EÚ)
a aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.         č. 952/2013

                                                             11
 ---pagebreak--- Tento projekt sa bude realizovať v dvoch častiach.
Zložka 1 – „Vnútroštátny OR EXP“. Poskytuje
požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre                                        1. 3. 2021         1. 12. 2023
činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených
                                                                                         (zložka 1)         (zložka 1)
s vývozom.
                                                                                         Určia členské      Určia členské štáty
Zložka 2 – „Vnútroštátny OR IMP“. Poskytuje                                              štáty ako súčasť   ako súčasť
požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre                                        vnútroštátneho     vnútroštátneho
činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených                                    plánu              plánu s časovým
s dovozom.                                                                               (zložka 2)         rozpätím na
                                                                                                            zavedenie do
Realizácia     týchto    projektov     sa    uskutoční
                                                                                                            31. 12. 2022
prostredníctvom projektov uvedených v bodoch 10 a 14.
                                                                                                            (zložka 2)

13. Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení
                                                       Článok 6      Cieľový dátum       Určia členské      Určia členské štáty
tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ
                                                       ods. 1,       technických         štáty ako súčasť   ako súčasť
Cieľom tohto projektu je vymedziť postupy, pokiaľ ide článok 16      špecifikácií        vnútroštátneho     vnútroštátneho
o oznámenie o príchode dopravného prostriedku, a články 133          = určia členské     plánu              plánu s časovým
predloženie tovaru (oznámenie o predložení tovaru) až 152            štáty                                  rozpätím na
a vyhlásenie na dočasné uskladnenie, ako sú opísané nariadenia       a v súvislosti                         zavedenie do
v CKÚ, a podporiť harmonizáciu v tejto oblasti vo (EÚ)               s oznámením                            31. 12. 2022
všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o výmenu údajov č. 952/2013   o príchode
medzi obchodnými subjektmi a colnými orgánmi.                        v súlade s plánmi
Projekt zahŕňa automatizáciu postupov na vnútroštátnej               týkajúcimi sa
úrovni.                                                              ICS2.

14. Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu
                                                        Článok 6     Cieľový dátum       Určia členské      Určia členské štáty
podľa CKÚ
                                                        ods. 1,      technických         štáty ako súčasť   ako súčasť
Cieľom projektu je zaviesť všetky požiadavky na procesy článok 16    špecifikácií        vnútroštátneho     vnútroštátneho
a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ a týkajú sa oblasti

                                                              12
 ---pagebreak--- dovozu (a na ktoré sa nevzťahuje iný z projektov ods. 1                    = určia členské   plánu        plánu s časovým
vymedzených v pracovnom programe). Týka sa hlavne a články 53,             štáty                          rozpätím na
zmien colného režimu „Prepustenie do voľného obehu“ 56, 77 až 80,                                         zavedenie do
(bežný postup + zjednodušenia), ale zahŕňa aj dôsledky 83 až 87, 101                                      31. 12. 2022
plynúce z migrácií iných systémov. Tento projekt sa týka až 105, 108 až
oblasti dovozu na vnútroštátnej úrovni, ktorá zahŕňa 109, 158 až
vnútroštátne systémy spracúvania colných vyhlásení, ako 187, 194 až
aj ďalšie systémy, ako sú vnútroštátne účtovné a platobné 195 nariadenia
systémy.                                                  (EÚ)
                                                          č. 952/2013

15. Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI)
                                                          Článok 6 ods.
podľa CKÚ
                                                          1, články 16
Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovanie tovaru a 179
do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, nariadenia
čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby (EÚ)
centralizovali svoju činnosť z hľadiska colného konania. č. 952/2013
Spracovanie colných vyhlásení a fyzické prepustenie
tovaru by sa mali koordinovať medzi príslušnými
colnými úradmi. Projekt sa týka transeurópskeho systému
obsahujúceho      zložky     vyvinuté    na    centrálnej
a vnútroštátnej úrovni.
Projekt sa bude realizovať v dvoch fázach.

Fáza 1: táto fáza sa bude vzťahovať na kombináciu
                                                                           Cieľový dátum     1. 3. 2022   1. 12. 2023
centralizovaného colného konania so štandardnými
                                                                           technických
colnými vyhláseniami a zjednodušenými colnými
                                                                           špecifikácií
vyhláseniami a príslušnými dodatočnými colnými
vyhláseniami (upravujúc jedno zjednodušené colné                           = 3. štvrťrok
vyhlásenie). Okrem toho sa bude vzťahovať na                               2020
umiestnenie tovaru do týchto colných režimov:
prepustenie do voľného obehu, colné uskladňovanie,

                                                                13
 ---pagebreak--- aktívny zušľachťovací styk a konečné použitie. Napokon,
pokiaľ ide o druh tovaru, táto fáza sa bude vzťahovať na
všetky druhy tovaru okrem tovaru podliehajúceho
spotrebnej dani a tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia
spoločnej poľnohospodárskej politiky.                                    Cieľový dátum   2. 10. 2023   2. 6. 2025
                                                                         technických
Fáza 2: táto fáza sa bude vzťahovať na všetko, na čo sa                  špecifikácií
nevzťahuje fáza 1, konkrétne na kombináciu                               = 2. štvrťrok
centralizovaného      colného     konania     s colnými                  2022
vyhláseniami prostredníctvom zápisov do evidencie
deklaranta a príslušných dodatočných colných vyhlásení,
s dodatočnými colnými vyhláseniami upravujúc viac než
jedno zjednodušené colné vyhlásenie, s umiestnením
tovaru do colného režimu dočasné použitie, na
centralizované colné konanie v prípade tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani a v prípade tovaru, na
ktorý sa vzťahujú opatrenia spoločnej poľnohospodárskej
politiky.

16. Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM)
                                                        Článok 6
Cieľom tohto projektu je zaistiť účinné a efektívne ods. 1,
riadenie rozličných druhov záruk.                       články 16 a 89
 Zložka 1 – „GUM“: Transeurópsky systém bude zahŕňať až 100              Cieľový dátum   2. 10. 2023   2. 6. 2025
 riadenie celkových záruk, ktoré možno použiť vo viac nariadenia         technických     (zložka 1)    (zložka 1)
 ako jednom členskom štáte, a monitorovanie referenčnej (EÚ)             špecifikácií
 sumy pri každom colnom vyhlásení, dodatočnom colnom č. 952/2013
                                                                         = 3. štvrťrok
 vyhlásení alebo náležité oznamovanie údajov potrebných
                                                                         2022
 na zápis existujúcich colných dlhov do účtovnej
 evidencie v prípade všetkých colných režimov                            (zložka 1)
 stanovených v Colnom kódexe Únie, okrem tranzitu,
 ktorý sa rieši v rámci projektu NCTS.

                                                              14
 ---pagebreak--- Zložka 2 – „Riadenie vnútroštátnych záruk“: Okrem
toho treba modernizovať elektronické systémy existujúce
na vnútroštátnej úrovni s cieľom riadiť záruky platné
                                                                        Cieľový dátum      Určia členské      Určia členské štáty
v jednom členskom štáte.
                                                                        technických        štáty ako súčasť   ako súčasť
                                                                        špecifikácií       vnútroštátneho     vnútroštátneho
                                                                        = určia členské    plánu              plánu s časovým
                                                                        štáty              (zložka 2)         rozpätím na
                                                                                                              zavedenie do 2. 6.
                                                                        (zložka 2)
                                                                                                              2025
                                                                                                              (zložka 2)

17. Systém kontroly dovozu 2 podľa CKÚ (ICS2)
                                                        Článok 6       Cieľový dátum
Cieľom tohto programu je posilniť bezpečnosť a ochranu ods. 1,         technických
tovaru vstupujúceho do Únie pred jeho príchodom články 16, 46, špecifikácií pre
zavedením nových požiadaviek podľa CKÚ, ktoré sa 47                    všetky tri verzie
týkajú podávania a spracúvania predbežných colných a články 127 až = 2. štvrťrok
vyhlásení o vstupe (ENS), konkrétne poskytovania údajov 132 nariadenia 2018
z ENS vo viac než jednom podaní a/alebo rôznymi (EÚ)
osobami a výmeny týchto údajov a výsledkov analýzy č. 952/2013
rizík medzi colnými orgánmi. ICS2 povedie k úplne novej
štruktúre    a postupnému    nahradeniu    existujúceho
transeurópskeho systému kontroly pri dovoze.
Program sa bude realizovať v troch verziách:

Verzia 1: verzia v rámci prvej fázy sa bude vzťahovať na
povinnosť       príslušných    hospodárskych     subjektov
(prevádzkovateľ       poštových    služieb   a expresných
prepravcov v leteckej doprave) poskytovať minimálne                                        15. 3. 2021        1. 10. 2021
údaje, t. j. súbor údajov ENS pred nakládkou.                                              (Verzia 1)         (Verzia 1)

                                                              15
 ---pagebreak--- Verzia 2: verzia v druhej fáze sa bude vzťahovať na
implementáciu úplne nových povinností týkajúcich sa
ENS, ktoré súvisia s prevádzkovými postupmi a procesmi
riadenia rizík pre všetok tovar v leteckej doprave.
Verzia 3: verzia v tretej fáze sa bude vzťahovať na
implementáciu úplne nových povinností týkajúcich sa
ENS, ktoré súvisia s prevádzkovými postupmi a procesmi
riadenia   rizík    pre    všetok   tovar   v námornej
a vnútrozemskej vodnej doprave a v cestnej a železničnej        1. 3. 2023   2. 10. 2023
doprave (patrí sem aj tovar v poštových zásielkach              (Verzia 2)   (Verzia 2)
prepravovaný týmito dopravnými prostriedkami).

                                                                1. 3. 2024   1. 10. 2024
                                                                (Verzia 3)   (Verzia 3)

                                                           16
 ---pagebreak--- B. Prehľad zoznamu

   Projekty CKÚ             Dátumy         2017   2018    2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025
     týkajúce sa          zavádzania /
   elektronických        Časové rozpätia
      systémov            na zavedenie

1. Systém             1. 1. 2017           X
   registrovaných
   vývozcov     (REX)
   podľa CKÚ

2. Systém záväzných 1. 3. 2017             X
   informácií         (fáza 1 – krok 1)
   o nomenklatúrnom 2. 10. 2017            X
   zatriedení  tovaru (fáza 1 – krok 2)
   (ZINZ) podľa CKÚ
                      1. 10. 2019                        X
                      (fáza 2)

3. Rozhodnutia       2. 10. 2017           X
   colných   orgánov
   podľa CKÚ

4. Priamy        prístup 2. 10. 2017       X
   obchodníkov
   k európskym
   informačným
   systémom
   (jednotné riadenie
   používateľov
   a digitálny podpis)

                                                         17
 ---pagebreak--- 5.Modernizácia          1. 3. 2018            X
  systému               (fáza 1)
  schválených           1. 10. 2019               X
  hospodárskych         (fáza 2 – časť 1)
  subjektov (AEO)       16. 12. 2019              X
  podľa CKÚ
                        (fáza 2 – časť 2)

6.Modernizácia          1. 3. 2018            X
  systému
  registrácie
  a identifikácie
  hospodárskych
  subjektov
  podľa CKÚ
 (EORI 2)

7. Surveillance      3 1. 10. 2018            X
   podľa CKÚ

8. Dôkaz    o statuse 1. 3. 2024                                   X
   Únie (PoUS) podľa (fáza 1)
   CKÚ                2. 6. 2025
                                                                       X
                      (fáza 2)

9. Modernizácia        1. 3. 2021 – 1. 12.             X   X   X
   nového              2023 (fáza 5)
   počítačového        3. 6. 2024 – 2. 6.
   tranzitného systému 2025 (fáza 6)                               X   X
   (NCTS)        podľa
   CKÚ

10. Automatizovaný      1. 3. 2021 – 1. 12.            X   X   X

                                                  18
 ---pagebreak---     systém     vývozu 2023
    (AES)       podľa
    CKÚ –
    Zložka        1:
    transeurópsky
    AES

10. Automatizovaný 1. 3. 2021 – 1. 12.                    X   X   X
    systém   vývozu 2023
    (AES)      podľa
    CKÚ –
    Zložka         2:
    modernizácia
    vnútroštátnych
    systémov vývozu

11. Informačné hárky 1. 6. 2020                       X
    (INF)        pre
    osobitné   colné
    režimy     podľa
    CKÚ

12. Osobitné    colné vnútroštátne plány X   X   X    X   X   X   X
    režimy      podľa 1. 3. 2021 – 1. 12.
    CKÚ –             2023 — pozri aj
    Zložka         1: projekt 10
    vnútroštátny OR
    EXP

12. Osobitné    colné vnútroštátne plány X   X   X    X   X   X
    režimy      podľa pre OR IMP
    CKÚ –             (do 31. 12. 2022)
                      — pozri aj projekt

                                                 19
 ---pagebreak---     Zložka        2: 14
    vnútroštátny OR
    IMP

13. Oznámenie        vnútroštátne plány     X   X   X    X   X   X
    o príchode,      (do 31. 12. 2022)
    oznámenie
    o predložení
    tovaru a dočasné
    uskladnenie
    podľa CKÚ

14. Modernizácia    vnútroštátne plány      X   X   X    X   X   X
    vnútroštátnych  (do 31. 12. 2022)
    systémov dovozu
    podľa CKÚ

15. Centralizované    1. 3. 2022 – 1. 12.                        X   X
    colné konanie pri 2023 (fáza 1)
    dovoze      (CCI)
    podľa CKÚ         2. 10. 2023 – 2. 6.                            X   X   X
                      2025 (fáza 2)

16. Riadenie    záruk 2. 10. 2023 – 2. 6.                            X   X   X
    podľa       CKÚ 2025
    (GUM) –
    Zložka          1:
    transeurópske
    GUM

16. Systém riadenia vnútroštátne plány      X   X   X    X   X   X   X   X   X
    záruk podľa CKÚ (do 2. 6. 2025)
    (GUM) –

                                                    20
 ---pagebreak---      Zložka 2: riadenie
     vnútroštátnych
     záruk

17. Systém      kontroly 15. 3. 2021 –                                                                  X
    dovozu        podľa 1. 10. 2021
                         (Verzia 1)
    CKÚ
                                                                                                                               X
     (ICS 2)                1. 3. 2023 – 2. 10.
                            2023
                            (Verzia 2)                                                                                                     X

                            1. 3. 2024 – 1. 10.
                            2024
                            (Verzia 3)

(1) Tento dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov je najskorší dátum, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou.
(2) Tento dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov je posledný dátum, ku ktorému by mal byť systém úplne zavedený, a posledný
dátum, ku ktorému by mali všetky hospodárske subjekty dokončiť migráciu; ak je to vhodné, dátum stanovia členské štáty, pričo m je to dátum skončenia platnosti
prechodného obdobia.

                                                                              21