CELEX: 62002TJ0029
Language: mt
Date: 2005-03-15
Title: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (l-Ewwel Awla Estiża) tal-15 ta' Marzu 2005. # Global Electronic Finance Management (GEF) SA vs il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej. # Klawżola ta' arbitraġġ - Ksur ta' kuntratt - Kontrotalba. # Kawża T-29/02.

SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA (L-Ewwel Awla Estiża)
      15 ta’ Marzu 2005
      “Klawżola ta’ arbitraġġ – Ksur ta’ kuntratt – Kontrotalba”
      Fil-kawża T-29/02,
      Global Electronic Finance Management (GEF) SA, stabbilita fi Brussell (il-Belġju), irrappreżentata mis-Sinjuri E. Storme u A. Gobien, Avukati, 
      
      rikorrenti,
      vs
      Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn R. Lyal u C. Giolito, bħala aġenti, assistiti minn J. Stuyck, Avukat, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu,
      
      konvenuta,
      li gћandha bћala suġġett, minn naћa, talba bbażata fuq klawżola ta’ l-arbitraġġ skond l-Artikolu 238 KE, li permezz tagћha
         qed jintalab li l-Kummissjoni tiġi ordnata tћallas is-somma ta’ EUR 40 693 u sabiex toћroġ nota ta’ kreditu gћall-ammont ta’
         EUR 273 516, u, min-naћa l-oћra, kontrotalba tal-Kummissjoni li biha din ta’ l-aћћar qed titlob li r-rikorrenti tiġi ordnata
         tirrimborżaha s-somma ta’ EUR 273 516, barra l-interessi gћad-dewmien bir-rata ta’ 7% fis-sena b’seћћ mill-1 ta’ Settembru
         2001, 
      
      IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (L-Ewwel Awla Estiża),
      komposta minn B. Vesterdorf, President, M. Jaeger, P. Mengozzi, M. E. Martins Ribeiro u F. Dehousse, Imħallfin,
      Reġistratur: J. Plingers, Amministratur* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
      wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-30 ta’ Marzu 2004,
      tagħti l-preżenti
      Sentenza
       Il-kuntratt ikkontestat
      1       Fil-21 ta’ Awwissu 1997 il-Komunità Ewropea, irrappreżentata mill-Kummissjoni, iffirmat kuntratt mal-kumpannija Global Electronic
         Finance Management SA, ir-rikorrenti (iktar ’il quddiem: “GEF”), li hija irrappreżentata mis-Sur Goldfinger, id-Direttur Ġenerali
         u l-amministrattur awtorizzat tagћha, liema kuntratt huwa intitolat “Esprit Network of Excellence Working Group – 26068 –
         Financial Issues Working Group Support (FIWG)” (iktar ’il quddiem il-“kuntratt”).
      
      2       Dan il-kuntratt jidħol fil-kuntest tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/802/KE tat-23 ta’ Novembru 1994, li tistabbilixxi programm
         speċifiku ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni fil-qasam tat-tekonoloġija ta’ l-informazzjoni (1994-1998)
         (ĠU L 334, p. 24).
      
      3       L-Anness III tad-Deċiżjoni 94/802 jistabbilixxi li l-programm ser jitwettaq permezz ta’ azzjonijiet indiretti, li fihom il-Komunità
         gћandha tipparteċipa finanzjarjament f’azzjonijiet ta’ riċerka u ta’ żvilupp teknoloġiku (R&D), inklużi wkoll azzjonijiet
         ta’ dimostrazzjoni li se jsiru minn terzi, jew minn istituti taċ-Ċentru Komuni għar-Riċerka (CCR) flimkien ma’ terzi.
      
      4       Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/763/KE tal-21 ta’ Novembru 1994, dwar ir-regoli ta’ parteċipazzjoni ta’ l-intrapriżi, taċ-ċentri
         ta’ riċerka u ta’ l-universitajiet fi programmi ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni tal-Komunità Ewropea
         (ĠU L 306, p. 8), tipprovdi, fl-Artikolu 6 tagћha, li l-proposti gћall-azzjonijiet ta’ R&D li jiġu magћżula gћandhom ikunu
         s-suġġett ta’ kuntratti konklużi bejn il-Komunità u l-parteċipanti fl-attività kkonċernata, li jippreċiżaw, b’mod partikolari,
         id-dispożizzjonijiet ta’ sorveljanza amministrattiva, finanzjarja u teknika relatati ma’ l-azzjoni.
      
      5       Skond il-kuntratt, GEF, il-kumpannija ta’ konsulenza speċjalizzata fil-finanzi elettroniċi kellha tipprovdi assistenza u tamministra
         d-diversi ħidmiet u attivitajiet tal-Finanical Issues Working Group (iktar ’il quddiem: il-“FIWG”). Il-proġett assenjat lil
         dan ta’ l-aћћar, skond l-Artikolu 1(1) tal-kuntratt, ġie definit fl-Anness I tiegħu, intitolat “Anness Tekniku” (iktar ’il
         quddiem: l-“Anness Tekniku”). Skond l-Anness Tekniku, il-FIWG kien kompost minn rappreżentanti ta’ setturi differenti u kellu
         bħala gћan li jippromwovi l-iżvilupp u l-perfezzjonament tas-sistemi ta’ ћlas kif ukoll il-mekkaniżmi ta’ tranżazzjonijiet
         innovativi li jiggarantixxu b’suċċess l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku u tat-tranżazzjonijiet finanzjarji elettroniċi fl-Unjoni
         Ewropea.
      
      6       Skond l-Artikolu 2(1) tal-kuntratt, il-perijodu tal-proġett kien ġie ffissat għal 24 xahar, b’seћћ mill-4 ta’ Lulju 1997,
         id-data tal-bidu tiegħu. Id-dispożizzjonijiet tal-kuntratt jinsabu fl-Artikoli 3 sa 5 tiegħu kif ukoll fl-Artikoli 12 sa 17
         ta’ l-Anness II tiegћu, intitolat “Kundizzjonijiet Ġenerali” (iktar ’il quddiem: il-“kundizzjonijiet ġenerali”).
      
      7       Fil-verżjoni tiegħu mehmuża mar-rikors, l-Anness Tekniku fih, fil-punt 7 tiegћu (p. 14 u 15), ћames tabelli, li erbgћa minnhom
         huma intitolati “Table 1. Human Resources Requirements per Task (in man/days)”, “Table 2. Cost estimates per Task (in ECU)”,
         “Table 3. Unit Costs Assumptions (in ECU)”, “Table 4. Total cost estimates per Task (in ECU)”, u l-ħames tabella tirrigwarda
         t-tqassim ta’ l-ispejjeż skond il-kategorija ta’ riżorsi. Dawn it-tabelli fihom stimi differenti ta’ spejjeż kif ukoll indikazzjoni
         ta’ riżorsi meћtieġa gћall-eżekuzzjoni tal-proġett.
      
      8       Fil-verżjoni tiegħu li tinsab fl-Anness 3 gћar-risposti ta’ GEF gћall-mistoqsijiet tal-Qorti, l-Anness Tekniku fih, fil-punt
         3.7, erba’ tabelli intitolati “Table 1. Human Resources Requirements per Task (in man/days)”, “Table 2. Cost estimates per
         Task (in ECU)”, “Table 4. Total cost estimates per Task (in ECU)” u “Table 5. Cost estimates per resource category (in ECU)”.
         Dawn iż-żewġ annessi tekniċi huma differenti peress li t-tieni wieћed fih paġni ġodda (p. 1, 3 sa 16 u 25), it-titoli ġew
         mogћtija numri differenti u fil-punt 3.7 ġiet inkluża t-Tabella 5, it-Tabella 3 tneħħiet, filwaqt li t-Tabelli 2 u 4 għandhom
         figuri differenti.
      
      9       L-Artikolu 3(2) tal-kuntratt jipprovdi li l-Kummissjoni ser tikkontribwixxi gћal 100% ta’ l-ispejjeż rimborżabbli tal-proġett,
         sa limitu ta’ EKU 440 000. Dan jirrappreżenta, skond l-Artikolu 3(1) tal-kuntratt, l-istima ta’ l-ispiża totali tal-proġett.
      
      10     Skond l-Artikolu 4 tal-kuntratt: 
      “Il-Kummissjoni gћandha tagћti l-kontribuzzjoni tagћha gћall-proġett f’EKU skond ir-regoli li ġejjin:
      –       Ħlas bil-quddiem ta’ EKU 165 000 (mija u ћamsa u sittin elf EKU) fix-xahrejn ta’ wara l-aћћar firma tal-partijiet kontraenti;
         
      
      –       Ħlas parzjali li kull wieћed ser jitћallas fix-xahrejn ta’ wara l-approvazzjoni tar-rapporti differenti tal-progress perjodiku
         tax-xogћlijiet kif ukoll tad-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż ikkonċernati. Il-ħlas bil-quddiem u l-pagamenti parzjali akkumulati
         m’gћandhomx jaqbżu s-somma ta’ EKU 396 000 ta’ l-gћola kontribuzzjoni tal-Kummissjoni gћall-proġett; 
      
      –       Il-bilanċ tal-kontribuzzjoni totali dovuta tagħha [somma li tlaћћaq EKU 44 000 (erbgћa u erbgћin elf EKU)] fix-xahrejn ta’
         wara l-approvazzjoni ta’ l-aћћar rapport, dokument jew prestazzjoni oћra li jidħlu fil-kuntest tal-proġett previst fl-anness
         [tekniku] u tad-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-aћћar perijodu, prevista fl-Artikolu 5(2)”.
      
      11     L-Artikolu 5 tal-kuntratt jipprovdi li l-parti kontraenti gћandha tippreżenta tliet dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż iffirmati,
         kull sitt xhur mid-data tal-bidu tal-proġett, u li d-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-aћћar perijodu għandha tiġi ppeżentata
         mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-approvazzjoni ta’ l-aћћar rapport, dokument jew prestazzjoni oћra li tidħol fil-kuntest
         tal-proġett, peress li l-ebda spiża ma tista’ tagħti lok għal ħlas wara l-imsemmija approvazzjoni.
      
      12     It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 6 tal-kuntratt jipprovedi li kull sitt xhur, mid-data tal-bidu tal-proġett, gћandhom
         jiġu ppreżentati r-rapporti regolari tal-progress tax-xogћol.
      
      13     L-Artikolu 9 tal-kundizzjonijiet ġenerali jipprovdi, b’mod partikolari, ir-regoli dwar il-preżentazzjoni, mill-parti kontraenti,
         tar-rapporti dwar il-progress perjodiku u tar-rapport finali.
      
      14     Skond l-Artikolu 12(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali, “[l-]ispejjeż eliġibbli li jistgħu jiġu rimborżati huma l-ispejjeż reali
         definiti fl-Artikolu 13 [ta’ dawn ta’ l-aћћar] li huma meћtieġa gћall-proġett, li jistgћu jiġu ġġustifikati u li saru matul
         il-perijodu speċifikat fl-Artikolu 2(1) tal-kuntratt (…)”.
      
      15     Skond l-Artikolu 12(2) tal-kundizzjonijiet ġenerali, “[l-]ispejjeż stmati gћax-xogħol skond il-kategorija huma biss indikattivi.
         Il-membri jistgћu jittrasferixxu l-l-baġit kif stmat minn kategorija għall-oħra, bil-kundizzjoni li l-gћan tal-proġett ma
         jinbidilx b’mod fundamentali”.
      
      16     L-Artikolu 13 tal-kundizzjonijiet ġenerali jinkludi d-dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-ispejjeż rigward l-intestaturi
         “impjegati” (Artikolu 13(1)), “spejjeż ta’ netwerking” (Artikolu 13(2)), “spejjeż oћra” (Artikolu 13(3)), “spejjeż speċifiċi
         sinjifikanti” (Artikolu 13(4)) u “spejjeż ġenerali” (Artikolu 13(5)).
      
      17     Skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali:
      “Is-sigħat ta’ xogћol kollha ta’ l-impjegati ddikjarati għandhom jiġu rreġistrati u ċċertifikati. Din l-eżiġenza ser tiġi
         sodisfatta, mill-inqas, permezz tar-reġistrazzjoni tax-xogħol iċċertifikat għall-anqas darba fix-xahar mill-persuna responsabbli
         mill-proġett jew minn uffiċjal eżekuttiv ta’ l-impriża kontraenti debitament awtorizzat”. 
      
      18     L-Artikolu 13(3), dwar il-kundizzjonijiet ġenerali jipprovdi b’mod partikolari dan li ġej:
      “L-ispejjeż ta’ natura oћra li ġejjin, sostnuti mill-parti kontraenti, jistgħu jiġu ddikjarati safejn dawn iwasslu għall-eżekuzzjoni
         tal-proġett:
      
      –       spejjeż relatati ma’ servizzi u installazzjonijiet tekniċi esterni (bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tkun tat l-awtorizzazzjoni
         tagħha minn qabel);
      
      –       (…)
      –       pubblikazzjonijiet, inklużi newsletters, li jkollhom l-gћan li jxerrdu l-informazzjoni dwar ix-xogћol imwettaq fil-kuntest tal-proġett”.
      
      19     Skond l-Artikolu 13(4) tal-kundizzjonijiet ġenerali, “[l-]ispejjeż speċifiċi sinjifikanti – sostnuti mill-parti kontraenti
         - jistgћu jiġu ddikjarati bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni tkun tat minn qabel l-awtorizzazzjoni tagћha bil-miktub (din l-awtorizzazzjoni
         hija kkunsidrata bћala aċċettata jekk lista ta’ l-ispejjeż tkun ġiet prevista fl-Anness [Tekniku] tal-kuntratt, jew jekk il-Kummissjoni
         ma tqajjem ebda oġġezzjoni fi żmien xahrejn minn wara li tkun irċeviet it-talba bil-miktub)”.
      
      20     L-Artikolu 13(5) tal-kundizzjonijiet ġenerali jipprovdi:
      “Kontribuzzjoni massima ta’ 20% ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati li jistgħu jitħallsu lura speċifikati fl-Artikolu 13(1) (…)
         jistgħu jiġu ddikjarati, gћall-ispejjeż ġenerali li jikkonċernaw ix-xogħol imwettaq fil-kuntest tal-proġett, li jinkludu spejjeż
         relatati ma’ l-impjegati tat-taqsima amministrattiva u tas-segretarjat mhux professjonali, tat-telefon, tat-tisћin, tad-dawl,
         ta’ l-elettriku, tas-servizzi tal-posta, ta’ l-imejl, tal-kartolerija, eċċ. L-ispejjeż ġenerali li jistgħu jiġu mdaħħla direttament
         skond l-Artikoli 13(1) u 13(4) (…) kif ukoll l-ispejjeż rimborżati minn partijiet terzi ma jistgħux jiġu ddikjarati bħala
         spejjeż ġenerali”.
      
      21     L-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali jippreċiża:
      “Il-parti kontraenti gћandha żżomm, b’mod regolari u skond il-prinċipji normali ta’ kontabbiltà ta’ l-Istat li din hija stabbilita,
         il-kotba tal-kontabbiltà u d-dokumenti xierqa li jikkorroboraw u jiġġustifikaw l-ispejjeż u ż-żmien mogħtija. Dawn id-dokumenti
         ser ikunu disponibbli matul verifika”.
      
      22     L-Artikolu 16(2) u (3) tal-kundizzjonijiet ġenerali huwa miktub kif ġej:
      “16(2)  Bla preġudizzju gћall-Artikolu 17 ta’ dan l-Anness [Verifika], kwalunkwe ћlas gћandu jiġi kkunsidrat bћala ħlas minn qabel
         sa ma jiġu approvati l-prestazzjonijiet l-oħra li jidħlu fil-kuntest tal-proġett jew, fin-nuqqas ta’ dan, sa ma jiġi approvat
         ir-rapport finali.
      
      16(3)  F’każ li l-gћajnuna finanzjarja totali dovuta gћall-proġett, anke wara kwalunkwe verifika, tkun inqas mill-pagamenti li kienu
         saru gћall-proġett stess, il-partijiet kontraenti gћandhom iћallsu lura minnufih id-differenza lill-Kummissjoni f’EKU”.
      
      23     L-Artikolu 17(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali jistabbilixxi li “[l-]Kummissjoni, jew persuni awtorizzati minnha, jistgћu jipproċedu
         għal verifiki matul il-perijodu ta’ sentejn wara d-data ta’ l-aћћar ћlas dovut mill-Kummissjoni jew fit-tmiem tal-kuntratt
         (…)”.
      
      24     Fl-aћћar nett, skond l-Artikolu 10 tiegћu, il-kuntratt huwa suġġett gћad-dritt Belġjan u, skond l-Artikolu 7 tal-kundizzjonijiet
         ġenerali tiegћu, il-kwistjonijiet li gћandhom x’jaqsmu miegћu jaqgћu taћt il-kompetenza eżklużiva tal-Qorti tal-Prim’Istanza
         tal-Komunità Ewropea u, f’każ ta’ appell, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej.
      
       Il-fatti li wasslu gћall-kawża
      25     Fit-12 ta’ Settembru 1997, skond l-Artikolu 4 tal-kuntratt, il-Kummissjoni ћallset lil GEF ħlas bil-quddiem ta’ EKU 165 000.
      26     GEF sussegwentement ippreżentat lill-Kummissjoni erba’ rapporti dwar il-progress perjodiku tax-xogћol kif ukoll erba’ dikjarazzjonijiet
         ta’ l-ispejjeż li kienu jikkorrispondu gћal erba’ perijodi bejn l-4 ta’ Lulju 1997, id-data tal-bidu tal-proġett, u t-3 ta’
         Lulju 1999, id-data tat-tmiem ta’ dan.
      
      27     Qabel il-preżentazzjoni tar-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż li tikkonċerna r-raba’ perijodu tal-kuntratt li kien mill-4
         ta’ Jannar 1999 sat-3 ta’ Lulju 1999 (iktar ’il quddiem: ir-“raba’ perijodu”), bejn it-18 u l-21 ta’ Ġunju 1999 il-Kummissjoni
         gћamlet verifika finanzjarja gћat-tliet perijodi ta’ qabel, bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u t-3 ta’ Jannar 1999.
      
      A –  L-ewwel dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u t-3 ta’ Jannar 1998
      28     Fit-3 ta’ Marzu 1998 GEF bagћtet lill-Kummissjoni l-ewwel dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagћha gћall-perijodu kuntrattwali
         bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u t-3 ta’ Jannar 1998 (iktar ’il quddiem: l-“ewwel perijodu”), li kienet turi s-somma totali ta’ EKU 111,193,
         li minnhom EKU 25,249 kienu jikkorrispondu għall-ispejjeż ġenerali tagћha.
      
      29     B’ittra tad-19 ta’ Marzu 1998, intitolata “Payment request submission for period 4-Jul-97 to 3-Jan-98” (iktar ’il quddiem:
         “l-ittra ta’ l-approvazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-ewwel perijodu”), il-Kummissjoni ddeċidiet li tћallas parti mill-ispejjeż
         iddikjarati minn GEF, sa limitu ta’ EKU 101 432, filwaqt li rrifjutat li tћallas il-parti ta’ l-ispejjeż ġenerali li taqbeż
         l-20% ta’ l-ispejjeż relatati ma’ l-impjegati rimborżabbli, skond l-Artikolu 13(5) tal-kundizzjonijiet ġenerali. Konsegwentement,
         abbażi ta’ din l-intestatura, hija ћallset lil GEF is-somma ta’ EKU 15 488, minflok EKU 25 249 li kienu ġew mitluba.
      
      30     F’din l-ittra, il-Kummissjoni indikat li “[l-]ispejjeż iddikjarati (jew inkella dawk immodifikati minna) [kienu] ġew ivverifikati
         u ġew ikkunsidrati bћala konformi mar-rapport tal-progress perjodiku kif ukoll mal-kuntratt (ara l-parti D ta’ l-Anness II),
         bla ħsara għal verifika, gћal aġġustament wara kalkolu ġdid jew wara l-verifika u l-aċċettazzjoni tar-rati tas-salarji”.
      
      B –  It-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Jannar 1998 sat-3 ta’ Lulju 1998
      31     Fis-6 ta’ Ottubru 1998 GEF ippreżentat it-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagћha gћall-perijodu kuntrattwali bejn l-4 ta’
         Jannar 1998 sat-3 ta’ Lulju 1998 (iktar ’il quddiem: it-“tieni perijodu”). L-ammont ta’ l-ispejjeż iddikjarati minn GRF gћal
         dan il-perijodu għola għal EKU 107 017, li minn dawn EKU 3 818 kienu jikkorrispondu gћall-intestatura “spejjeż oћra”.
      
      32     Bl-ittra ta’ l-14 ta’ Diċembru 1998, li kienet intitolata “Payment request submission for period 4-Jan-98 to 3-Jul-98” (iktar
         ’il quddiem: “l-ittra ta’ l-aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћat-tieni perijodu”), il-Kummissjoni ddeċidiet li tћallas parti
         mill-ispejjeż iddikjarati minn GEF, sa limitu ta’ EKU 103 228, filwaqt li rrifjutat milli tћallas is-somma ta’ EKU 3 818,
         li kienet tikkorrispondi gћall-intestatura “spejjeż oћra”, minħabba li dawn l-ispejjeż kienu diġà inklużi fl-“ispejjeż ġenerali”.
         Din l-ittra kien fiha passaġġ bħal dak iċċitat fil-punt 30 aktar ’il fuq.
      
      C –  It-tielet dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Lulju 1998 sat-3 ta’ Jannar 1999
      33     Fit-3 ta’ Ġunju 1999 GEF ippreżentat lill-Kummissjoni t-tielet dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagћha gћall-perijodu kuntrattwali
         bejn l-4 ta’ Lulju 1998 u t-3 ta’ Jannar 1999 (iktar ’il quddiem: it-“tielet perijodu”), li turi l-ammont ta’ EUR 104 098
         – l-ammont ta’ l-ispejjeż ġie maqlub f’EUR skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1103/97 tas-17 ta’ Ġunju 1997 dwar ċerti
         dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-introduzzjoni ta’ l-Euro (ĠU L 162, p. 1), li jistabbilixxi li l-EKU gћandu jinbidel f’Euro
         mill-1 ta’ Jannar 1999 bir-rata ta’ 1 Euro gћal kull 1 EKU.
      
      34     B’ittra tas-27 ta’ Lulju 1999, intitolata “Payment request submission for period 4-Jul-98 to 3-Jan-99” (iktar ’il quddiem:
         “l-ittra ta’ aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћat-tielet perijodu”), il-Kummissjoni approvat l-ispejjeż iddikjarati minn GEF
         sa limitu ta’ EUR 96 214, filwaqt li rrifjutat li tћallas is-somma ta’ EUR 7 884, li kienet tikkorrispondi gћall-ammont totali
         ta’ l-intestatura “spejjeż oћra”, minħabba li dawn l-ispejjeż kienu diġà ġew inklużi taћt l-intestatura “spejjeż ġenerali”.
      
      35     B’din l-istess ittra, il-Kummissjoni, sabiex tirrispetta l-limitu ta’ EUR 396,000 previst fl-Artikolu 4 tal-kuntratt – GEF
         kienet irċeviet EUR 165,000 bћala ħlas bil-quddiem + EUR 101,432 gћall-ewwel perijodu + EUR 103,228 gћat-tieni perijodu = EUR 369,660
         – iddeċidiet li tћallas ammont parzjali li kien inqas minn dak ta’ l-ispejjeż aċċettati minnha stess, jiġifieri EUR 26,340
         minflok EUR 96,214 (EUR 396,000 - EUR 369,660 = EUR 26,340). Barra minn hekk, din l-ittra kien fiha l-istess passaġġ bħal
         dak iċċitat fil-punt 30 aktar ’il fuq.
      
      D –  Il-verifika finanzjarja
      36     Fit-18 u l-21 ta’ Ġunju 1999 il-Kummissjoni gћamlet verifika finanzjarja dwar l-ewwel tliet perijodi tal-kuntratt.
      37     B’ittra tad-9 ta’ Lulju 1999, il-Kummissjoni talbet lil GEF biex tgћaddilha informazzjoni addizzjonali dwar ir-rimunerazzjoni
         tal-persuna responsabbli mill-proġett, is-Sur Goldfinger. B’ittra tat-30 ta’ Lulju 1999, GEF bagћtet lill-Kummissjoni dokumenti
         kif ukoll l-ispjegazzjonijiet dwar ir-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger, kif ukoll ċerti dettalji fiskali u tas-sigurtà soċjali.
      
      38     B’ittra tat-12 ta’ Ottubru 1999, il-Kummissjoni bagћtet lil GEF ir-rapport finali ta’ l-evalwazzjoni teknika tal-proġett,
         li jġib id-data tal-21 ta’ Settembru 1999.
      
      39     B’ittra tal-21 ta’ Diċembru 1999, il-Kummissjoni bagћtet lil GEF l-abbozz ta’ rapport dwar il-verifika finanzjarja. F’dan
         l-abbozz ta’ rapport, il-Kummissjoni kkonkludiet li GEF kienet talbet ammont eċċessiv totali ta’ EUR 228,713, li kien jirrappreżenta
         245% ta’ l-ammont totali ta’ l-ispejjeż approvati, li dan ta’ l-aћћar kien jilħaq is-somma ta’ EUR 93 334.
      
      40     B’faks tal-31 ta’ Jannar 2000, GEF infurmat lill-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta’ qbil tagћha dwar il-kontenut ta’ l-abbozz
         tar-rapport ta’ verifika, ippreżentat l-oġġezzjonijiet tagћha u hemżet magћhom l-analiżi li saret mis-Sur Pirenne, il-konsulent
         fiskali u l-espert kontabilist tagћha (minn hawn ’il quddiem: l-“ittra tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000”).
      
      41     B’ittra ta’ l-20 ta’ Marzu 2000 il-Kummissjoni ċaћdet l-oġġezzjonijiet ta’ GEF u pproponiet evalwazzjoni teknika speċifika
         (iktar ’il quddiem: it-“tieni evalwazzjoni teknika”) sabiex tistabbilixxi n-numru eżatt ta’ sigħat li setgћu jiġu attribwiti
         b’mod raġonevoli gћal kull wieћed mid-dmirijiet eżegwiti skond l-anness tekniku. It-tieni evalwazzjoni teknika saret fl-24
         ta’ Mejju 2000. Kopja tar-rapport ta’ din l-evalwazzjoni ntbagћtet lil GEF fis-27 ta’ Ottubru 2000, b’risposta gћat-talba
         tagћha tat-18 ta’ Ottubru 2000.
      
      42     B’ittra tat-18 ta’ Lulju 2000, il-Kummissjoni bagћtet lil GEF ir-rapport ta’ verifika finali, li jġib id-data tat-28 ta’ Ġunju
         2000. F’dan ir-rapport, il-Kummissjoni kkonkludiet li gћall-perijodu suġġett għal verifika, bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u l-4
         ta’ Jannar 1999, GEF kienet talbet ammont eċċessiv ta’ EUR 253 823, li kien jikkorrispondi gћal 372% ta’ l-ammont totali ta’
         spejjeż approvati, li kien jilħaq is-somma ta’ EUR 68 224.
      
      43     Il-konklużjoni li kienu waslu gћaliha l-awdituri fir-rapport finali tat-28 ta’ Ġunju 2000 kienet ibbażata, b’mod partikolari,
         fuq il-konstatazzjonijiet li ġejjin:
      
      “[GEF] ma rreġistrax il-ћinijiet tax-xogћol ta’ l-impjegati tagћha. Din il-prattika tmur kontra l-Artikolu 13.1.2 [tal-kundizzjonijiet
         ġenerali] tal-kuntratt.
      
      Is-Sur Goldfinger ammetta li fil-fatt GEF ma kienet iżżomm l-ebda skeda ta’ attendenza ta’ l-impjegati. Matul il-verifika,
         is-Sur Goldfinger kien gћamel stima tas-sigħat ta’ xogћol fuq il-bażi ta’ l-aġenda ta’ l-uffiċju u tal-kuntratti ta’ l-impjieg.
         Aħna kkonstatajna li din l-aġenda ta’ l-uffiċju ma kien fiha l-ebda dikjarazzjoni tas-sigħat ta’ xogћol. Gћalhekk, aħna ma
         stajniex naċċettaw is-sigħat li ġew attribwiti gћall-proġett KE. Barra minn hekk, l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati
         ppreparati mis-Sur Goldfinger ma kinux korretti gћar-raġunijiet li ġejjin: il-proġett kien inbeda fl-4 ta’ Lulju 1997 u mhux
         fl-1 ta’ Lulju 1997 u l-202 siegћa ddikjarati gћall-ispeċjalista ta’ l-informazzjoni f’Lulju ta’ l-1997 u f’Ottubru ta’ l-1997
         ma kinux korretti, peress li din il-persuna kienet bdiet taħdem ma’ GEF fit-3 ta’ Novembru 1997.
      
      L-analiżi tar-rapport fatturat/spejjeż ta’ l-impjegati fil-karti tal-bilanċ, imqabbla ma’ dawk li ġew allegati fid-dikjarazzjoni
         ta’ l-ispejjeż, tippermetti li jiġi stabbilit dan li ġej (ammonti f’BEF):
      
      
               
                     
               
            
            
               1996/1997
            
            
               1997/1998
            
         
                Salarju tas-Sur Goldfinger
            
            
               2 791 211
            
            
               4 119 153
            
         
               Salarji tal-ћaddiema 
            
            
               2 711 775
            
            
               4 599 788
            
         
               Total ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati fil-bilanċi finanzjarji 
            
            
               
               5 502 986
            
            
               
               8 718 941
            
         
               L-ispejjeż ta’ l-impjegati mitluba fil-kuntest tal-proġett KEE (l-ewwel żewġ perijodi)
            
            
               
               
               0
            
            
               
               
               6 428 877
            
         
               Spejjeż ta’ l-impjegati gћall-proġetti mhux tal-KE
            
            
               5 502 986
            
            
               2 290 064
            
         
               Il-fatturat fil-bilanċi finanzjarji
            
            
               13 208 003
            
            
               15 556 779
            
         
               Gћat-tnaqqis: il-proġett KE (skond il-kontijiet tal-klijent)
            
            
               
               6 656 100
            
            
               
               9 397 877
            
         
               Il-fatturat ta’ proġetti mhux tal-KE
            
            
               6 551 903
            
            
               6 158 902
            
          
      Jirriżulta li matul is-sena fiskali 1996/1997 kien sar fatturat ta’ 6,5 miljun [Frank Belġjan] (BEF), b’nefqa li tikkonċerna
         l-impjegati għal ammonta ta’ 5.5 miljun Frank Belġjan (proporzjon ta’ 1.19). Matul is-sena fiskali ta’ l-1997/1998 sar fatturat
         prattikament identiku (6.2 miljun Frank Belġjan), b’nefqa li tikkonċerna l-impjegati ta’ 2.3 miljun Frank Belġjan (proporzjon
         ta’ 2,69). Dan jindika li l-ispejjeż ta’ l-impjegati li ġew fatturati lill-Kummissjoni huma serjament sopravalutati.
      
      In-numru ta’ ġranet ta’ xogћol/impjegat previst gћall-proġett fil-punt 3.7 ta’ l-anness tekniku huwa ta’ 447, jew 3,576 siegћa.
         Dan jindika medja ta’ 894 siegћa kull sitt xhur. Aħna kkonstatajna li n-numru totali ta’ sigħat allegat gћall-ewwel żewġ sitt
         xhur kien rispettivament ta’ 2,827 u ta’ 2,878 siegћa, jiġifieri aktar minn 300% ta’ dak previst.
      
      Fin-nuqqas ta’ l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati, aħna ma stajniex nevalwaw in-numru ta’ sigħat li jistgħu jiġu allokati
         gћall-proġett KE. F’dan l-abbozz tar-rapport ta’ verifika, in-numru ta’ sigħat li ġew approvati kien ibbażat fuq in-numru
         ta’ sigħat previsti, peress li lanqas r-rapport finali ta’ evalwazzjoni teknika tal-21 ta’ Settembru 1999 ma pprovda dikazzjoni
         dwar in-numru ta’ sigћat (…).
      
      Gћalhekk ġie deċiż u miftiehem ma’ GEF li kienet meћtieġa evalwazzjoni teknika ġdida sabiex jiġi stabbilit in-numru eżatt
         ta’ sigħat li setgħu jiġu raġonevolment attribwiti gћal kull attività li tkun saret b’mod konformi ma’ l-Anness Tekniku tal-kuntratt.
      
      It-tieni evalwazzjoni teknika saret fl-24 ta’ Mejju 2000. Ir-riżultat ta’ din kien li, gћall-perijodu kollu tal-kuntratt,
         jiġifieri bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u l-4 ta’ Lulju 1999, setgћu jiġu approvati 303 ġurnata xogћol/impjegat, jew 2,420 siegћa.
      
      Abbażi tar-riżultat ta’ din it-tieni evalwazzjoni teknika, aħna kkalklulajna l-ispejjeż ta’ l-impjegati li setgħu jiġu aċċettati
         gћall-perijodu li ġie vverifikat, jiġifieri mill-4 ta’ Lulju 1997 sa l-4 ta’ Jannar 1999. Dawn il-kalkoli huma bbażati fuq
         in-numru totali ta’ sigħat gћall-perijodu kollu tal-kuntratt, li fit-tieni evalwazzjoni teknika ġie aċċettat (2,420 sigħat)
         u maqsum f’erba’ partijiet sabiex jinkiseb in-numru ta’ sigħat/impjegat gћal kull sitt xhur (605 siegћa).
      
      Gћalkemm aħna nirrikonoxxu li t-tqassim tan-numru skond kull sitt xhur tan-numru totali ta’ ġranet ta’ xogћol/impjegat aċċettat
         jista’ ma jikkorrispondix max-xogћol li jkun realment sar matul kull perijodu ta’ sitt xhur, aħna nsostnu li dan il-metodu
         huwa raġonevoli. Minbarra dan, il-verifika tal-kontijiet uriet li l-ispejjeż ta’ kull siegħa li jikkonċernaw lill-impjegati
         ma jvarjax b’mod sinjifikanti minn perijodu ta’ sitt xhur gћall-ieћor.
      
      (…)”.
      44     B’ittra ta’ l-14 ta’ Novembru 2000, GEF bagћtet lill-Kummissjoni kopja ta’ l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati magħmula
         mis-Sur Goldfinger, kif ukoll dokumenti intenzjonati li juru li, kontra l-konstatazzjonijiet ta’ l-awdituri fir-rapport ta’
         verifika finali, GEF kellha skedi ta’ attendenza għall-impjegati tagћha.
      
      45     B’ittra tat-22 ta’ Novembru 2000, il-Kummissjoni kkonfermat li kienet irċeviet l-imsemmija dokumenti u infurmat lil GEF dwar
         it-trażmissjoni ta’ fajl dwar il-verifika tal-kontijiet lis-Sinjura De Graef, sabiex kull korrispondenza oћra fil-futur tintbagħat
         lilha.
      
      46     B’ittra ta’ l-14 ta’ Diċembru 2000, li ġġib in-Nru 502667, dwar it-tielet perijodu, il-Kummissjoni infurmat lil GEF dwar l-iskeda
         ta’ l-ispejjeż approvati gћall-ewwel tliet perijodi tal-kuntratt, riveduta mill-ġdid fid-dawl tar-rapport ta’ verifika finali,
         kif ukoll dwar dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż ikkonsolidata, li tieħu in kunsiderzzjoni ta’ l-imsemmija reviżjoni, li minnhom
         jirriżulta li l-Kummissjoni kienet ħallset, fir-rigward ta’ dawn il-perijodi, EUR 208 602 żejda lil GEF.
      
      47     B’ittra tal-21 ta’ Diċembru 2000, indirizzata lis-Sinjura De Graef, GEF talbet li ssir laqgћa sabiex tiftaħ diskussjoni mal-Kummissjoni
         b’mod partikolari dwar il-kontenut tar-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, kif ukoll ir-rapport ta’ verifika finali.
      
      E –  Ir-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Jannar 1999 sat-3 ta’ Lulju 1999
      48     Fit-2 ta’ Diċembru 1999 GEF ippreżentat lill-Kummissjoni r-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagћha gћar-raba’ perijodu,
         għal ammont ta’ EUR 148 148.01.
      
      49     B’ittra tat-3 ta’ Lulju 2000, il-Kummissjoni talbet lil GEF informazzjoni supplementari dwar l-intestaturi “spejjeż ta’ netwerk”
         u “spejjeż oћra”, u ppreżentat osservazzjonijiet dwar l-ispejjeż li skond il-kuntratt mhumiex rimborżabbli.
      
      50     B’ittra tal-31 ta’ Lulju 2000 GEF ippreżentat lill-Kummissjoni, b’kunsiderazzjoni tal-kummenti diġà magħmula minnha, verżjoni
         emendata dwar ir-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagћha, b’ammont ta’ EUR 135 819.48, kif ukoll id-dokumentazzjoni relatata
         ma’ l-intestaturi “spejjeż ta’ netwerk” u “spejjeż oћra”.
      
      51     B’ittra ta’ l-14 ta’ Diċembru 2000, li ġġib in-Nru 502668 u intitolata “Payment request submission for period 4-Jan-99 to
         3-Jul-99” (iktar ’il quddiem: “l-ittra ta’ approvazzjoni ta’ l-ispejjeż gћar-raba’ perijodu”), il-Kummissjoni approvat l-ispejjeż
         iddikjarati minn GEF sa limitu ta’ EUR 30 212. L-ispejjeż ta’ GEF li ġew miċћuda mill-Kummissjoni kienu jikkonċernaw parti
         mill-intestatura ta’ l-“impjegati impjegati”, jiġifieri EUR 83 805, parti mill-intestatura “ispejjeż ta’ netwerking”, jiġifieri
         EUR 3 404, parti mill-intestatura “spejjeż oћra”, jiġifieri EUR 1 608, kif ukoll parti mill-intestatura “spejjeż ġenerali”,
         jiġifieri EUR 16 790. Il-Kummissjoni indikat li r-rifjut ta’ parti mill-intestaturi ta’ l-“impjegati” u ta’ l-“ispejjeż ġenerali”
         kien dovut minћabba l-fatt li, fid-dawl tar-riżultati tal-verifika tal-kontijiet, hija kienet limitat is-sigħat ta’ xogћol
         gћal 605 u kienet użat ir-rati ta’ xogħol li rriżultaw mill-verifika tal-kontijiet. Rigward l-intestaturi “spejjeż ta’ netwerking”
         u “spejjeż oћra”, il-Kummissjoni ddikjarat li r-rifjut parzjali ta’ ċerti spejjeż kien dovut għall-fatt li dawn ta’ l-aћћar
         ma kinux korroborati b’fattura. Il-Kummissjoni żiedet li, f’din il-fażi, ebda pagament ma seta’ jiġi ordnat, peress li l-ammont
         massimu previst fil-kuntratt kien diġà ntlaћaq. Barra minn hekk, din l-ittra kellha l-istess passaġġ bħal dak imsemmi fil-punt
         30 ta’ din is-sentenza.
      
      52     B’din l-istess ittra ta’ l-14 ta’ Diċembru 2000, li ġġib in-Nru 502668, il-Kummissjoni bagћtet ukoll lil GEF dikjarazzjoni
         ta’ l-ispejjeż ikkonsolidata għall-perijodu kollu kopert mill-kuntratt (mill-4 ta’ Lulju 1997 sat-3 ta’ Lulju 1999).
      
      F –  It-talba gћar-rimborż tal-Kummissjoni: in-nota ta’ debitu tal-11 ta’ Lulju 2001 
      53     B’ ittra ta’ l-24 ta’ Jannar 2001, il-Kummissjoni bagћtet lil GEF dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż kkonsolidata gћall-perijodu
         totali tal-kuntratt, li hija identika gћal dik mehmuża ma’ l-ittra tagћha ta’ l-14 ta’ Diċembru 2000, li ġġib in-Nru 502668,
         imsemmija iktar ’il fuq. Minn dan id-dokument jirriżulta li, skond il-Kummissjoni, GEF kienet tћallset l-ammont żejjed ta’
         EUR 273 516, li jikkorrispondi ma’ l-ammont totali ta’ spejjeż li ġew imћallsa mill-Kummissjoni lil GEF, bit-tnaqqis ta’ l-ammont
         ta’ l-ispejjeż approvat mill-Kummissjoni (jiġifieri 396 000 - 122 484).
      
      54     B’ittra tat-2 ta’ Frar 2001, il-Kummissjoni infurmat lill-konsulet legali tal-GEF, minn naћa, dwar il-ftuћ mill-Uffiċċju Ewropew
         gћall-Ġlieda Kontra l-Frodi (OLAF) ta’ inkjesta li tirrigwarda l-FIWG u, min-naћa l-oћra, dwar il-fatt li kienet ser issir
         laqgħa magħha sabiex jiġu eżaminati u diskussi l-kwistjonijiet li jirriżultaw mir-rapporti ta’ verifika finali li saru mid-Direttorat
         Ġenerali (DĠ) “Soċjetà ta’ l-informazzjoni”, kif ukoll il-punti mqajma fl-ittra tagћha tal-21 ta’ Diċembru 2000, iċċitata
         fil-punt 47 aktar ’il fuq, safejn dawn huma rilevanti gћall-inkjesta tal-Kummissjoni. 
      
      55     B’risposta gћaż-żewġ ittri tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Jannar u tat-2 ta’ Frar 2001, iċċitati iktar ’il fuq, GEF, b’żewġ
         ittri ta’ l-21 ta’ Frar 2001 u indirizzati rispettivament lis-Sur Lefebvre tad-DĠ “Is-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni” u lis-Sur Brüner
         ta’ l-OLAF, infurmat lill-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta’ qbil tagћha fir-rigward tad-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż ikkonsolidata
         finali, safejn din kienet ibbażata fuq ir-riżultati tar-rapporti ta’ verifika, diġà kkontestati qabel. GEF irrepetiet ukoll
         it-talba tagћha tal-21 ta’ Diċembru 2000, sabiex issir laqgћa mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni.
      
      56     B’ittra tat-12 ta’ Marzu 2001, il-Kummissjoni infurmat lil GEF li din kienet segwiet ir-riżultati tar-rapport ta’ verifika,
         b’tali mod li kull rikors ieħor kellu jiġi indirizzat direttament lid-dipartiment ta’ verifika.
      
      57     B’ittra tad-19 ta’ Marzu 2001, GEF ikkonfermat lis-Sinjura De Graef li hija kellha tinforma lid-dipartiment ta’ verifika li
         diskussjoni kienet għaddejja għal dak li jikkonċerna l-kuntratt in kwistjoni.
      
      58     Fil-11 ta’ Lulju 2001 il-Kummissjoni bagћtet lil GEF nota ta’ debitu li permezz tagħha hija ordnat ir-rimborż tas-somma ta’
         EUR 273 516.
      
      59     B’ittra tal-25 ta’ Lulju 2001, indirizzata lis-Sur Lefebvre, GEF ikkontestat formalment din in-nota ta’ debitu tal-Kummissjoni,
         minħabba l-fatt li ma kienx intlaħaq ftehim ma’ din ta’ l-aћћar dwar ir-rapport ta’ verifika finali tal-proġett. Barra minn
         hekk din talbet lill-Kummissjoni sabiex tissospendi l-proċedura tar-rimborż sakemm isiru l-laqgћat mar-rappreżentanti awtorizzati
         tagħha.
      
      60     B’ittra tas-26 ta’ Lulju 2001, indirizzata lis-Sinjura De Graef, il-konsulent legali ta’ GEF ikkonferma l-pożizzjoni meħuda
         mill-klijent tiegћu u fakkar in-nuqqas ta’ qbil ċar tagħha dwar ir-rapporti ta’ verifika kif ġie spjegat fil-korrispondenza
         preċedenti tagħha (b’mod partikolari fl-ittri indirizzati lill-Kummissjoni fl-14 ta’ Novembru u fil-21 ta’ Diċembru 2000),
         kif ukoll il-fatt li, kontra dak li l-Kummissjoni kienet affermet fl-ittra tagћha tat-2 ta’ Frar 2001, GEF ma kienet irċeviet
         l-ebda stedina sabiex tieћu sehem f’diskussjoni dwar ċerti punti li hija kienet qajmet.
      
      61     B’ittra tad-9 ta’ Awwissu 2001 il-konsulent legali ta’ GEF informa lill-Kummissjoni li, peress li din ma kinitx żammet il-wegħda
         formali tagћha li torganizza laqgћa sabiex tinstab soluzzjoni sodisfaċenti għal kulħadd dwar il-kontabbiltà tal-proġett, il-klijenta
         tiegħu kienet ser tressaq rikors quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza abbażi tal-klawżola ta’ arbitraġġ prevista fil-kuntratt.
      
       Il-proċedura
      62     B’att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fit-13 ta’ Frar 2002, GEF ressqet dan ir-rikors.
      63     Fir-risposta tagћha, li ġiet ippreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fit-13 ta’ Mejju 2002, il-Kummissjoni ppreżentat
         kontrotalba.
      
      64     Fil-kuntest tal-miżuri ta’ l-organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64(3)(a) u (d), tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti
         u fuq ir-Rapport ta’ l-Imћallef relatur, il-Qorti tal-Prim’Istanza (L-Ewwel Awla) iddeċidiet, fis-seduta tal-11 ta’ Novembru
         2003, li tagћmel ċerti domandi bil-miktub u li titlob lill-partijiet sabiex jippreżentaw ċerti dokumenti. Dawn ta’ l-aћћar
         irrispondew gћad-domandi u ppreżentaw id-dokumenti li ġew mitluba fit-terminu ta’ żmien stabbilit. 
      
      65     Skond l-Artikolu 14(1) u (3), u l-Artikolu 51(1), tar-Regoli tal-Proċedura, l-Ewwel Awla ddeċidiet li tipproponi lill-Awla
         Plenarja, ir-rinviju ta’ din il-kawża quddiem Awla komposta minn ћames Imћallfin.
      
      66     B’ittra ta’ l-4 ta’ Diċembru 2003, il-partijiet, skond l-Artikolu 51(1), tar-Regoli tal-Proċedura, ġew mistiedna sabiex jippreżentaw
         l-osservazzjonijiet tagћhom dwar l-imsemmi rinviju sad-9 ta’ Diċembru 2003.
      
      67     B’ittri tat-8 u tad-9 ta’ Diċembru 2003, il-Kummissjoni u GEF rispettivament infurmaw lill-Qorti tal-Prim’Istanza li ma kellhomx
         osservazzjonijiet x’jippreżentaw dwar ir-rinviju ta’ din il-kawża quddiem l-Ewwel Awla Estiża.
      
      68     B’deċiżjoni ta’ l-Awla Plenarja ta’ l-10 ta’ Diċembru 2003, fuq proposta ta’ l-Ewwel Awla, din il-kawża ġiet irrinvijata quddiem
         l-Ewwel Awla Estiża.
      
      69     Fis-seduta tat-30 ta’ Marzu 2004 instemgћu t-trattazzjonijiet tal-partijiet kif ukoll ir-risposti tagћhom gћad-domandi magħmula
         mill-Qorti tal-Prim’Istanza.
      
       It-talbiet tal-partijiet
      70     Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza sabiex jogħġobha:
      –       tiddikjara r-rikors bћala ammissibbli u fondat;
      –       tordna lill-Kummissjoni sabiex tћallasha s-somma ta’ EUR 40,693;
      –       tiddikjara li t-talba tal-Kummissjoni sabiex tirrimborża s-somma ta’ EUR 273 516 mhijiex fondata, u konsegwentement tordna
         lill-Kummissjoni sabiex toћroġ nota ta’ kreditu gћal ammont ta’ EUR 273,516;
      
      –       tiċћad il-kontrotalba tal-Kummissjoni bћala mhux fondata;
      –       tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż. 
      71     Il-Kummissjoni titlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza sabiex jogħġobha:
      –       tiċћad ir-rikors bћala mhux fondat;
      –       tordna lir-rikorrenti sabiex tћallasha s-somma ta’ EUR 273 516, miżjuda bl-interessi gћad-dewmien bir-rata ta’ 7% fis-sena
         b’seћћ mill-1 ta’ Settembru 2001;
      
      –       tordna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż.
       Fuq il-kompetenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      72     Għandu jiġi mfakkar li, skond l-Artikolu 113 tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti tal-Prim’Istanza tista’ teżamina ex officio l-eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà gћal raġunijiet ta’ ordni pubbliku. Peress illi l-kompetenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza
         hija kwistjoni ta’ ordni pubbliku, din tista’ gћalhekk tiġi eżaminata ex officio mill-Qorti tal-Prim’Istanza stess (sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-17 ta’ Ġunju 1998, Svenska Journalistförbundet
         vs Il-Kunsill, T-1974/95, Ġabra p. II‑2289, punti 79 u 80).
      
      73     F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-kompetenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza, fil-ġurnata li tressaq dan ir-rikors,
         skond l-Artikolu 238 KE u d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 3(1)(c) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 88/591/KEFA, KEE, Euratom ta’
         l-24 ta’ Ottubru 1988, li tistabbilixxi l-Qorti ta’ Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (GU L 319, p. 1), kif emendata permezz
         tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/350/KEFA, KEE, Euratom tat-8 ta’ Ġunju 1993 (ĠU L 144, p. 21), li tieћu konjizzjoni ta’ rikors
         abbażi ta’ klawżola ta’ arbitraġġ neċessarjament timplika li tieћu konjizzjoni ta’ kontrotalba li ssir minn istituzzjoni fil-kuntest
         ta’ dan l-istess rikors, li toħroġ mill-konnessjoni kuntrattwali jew ta’ fatt li fuqha hija bbażata t-talba prinċipali, jew
         mir-rapport dirett ma’ l-obbligi li joħorġu minn dan il-kuntratt (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja
         tat-18 ta’ Diċembru 1986, Il-Kummissjoni vs Zoubek, 265/85, Ġabra p. 4057, punt 11, u ta’ l-10 ta’ April 2003, Il-Parlament
         vs SERS u Ville de Strasbourg, C-167/99, Ġabra p. I‑3269, punti 95 sa 104; digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Novembru
         2003, Il-Kummissjoni vs Lior et, għadha mhux ippubblikata fil-Ġabra, punti 8 u 9, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-16 ta’ Mejju 2001, Toditec
         vs Il-Kummissjoni, T-68/99, Ġabra p. II‑1443).
      
      74     Gћaldaqstant isegwi li l-Qorti tal-Prim’Istanza hija kompetenti sabiex tiddeċiedi dwar l-kontrotalba tal-Kummissjoni.
       Fuq il-mertu
      A –  Dwar it-talba tar-rikorrenti intiża sabiex tieħu, minn naћa, il-ћlas tas-somma ta’ EUR 40 693 u, min-naћa l-oћra, sabiex tinћareġ
            nota ta’ kreditu gћall-ammont ta’ EUR 273 516
      75     GEF ssostni li gћandha dritt, skond il-kuntratt, sabiex tiġi rrimborżata s-somma ta’ EUR 436 693, li tikkorrispondi gћas-somma
         ta’ l-ammonti li kienu ġew approvati mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ l-ewwel tliet dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż tagћha,
         jiġifieri EUR 101 432 gћal ta’ l-ewwel, EUR 103 228 gћat-tieni u EUR 96 214 gћat-tielet, kif ukoll l-ammont ta’ EUR 135 819
         li ġie ddikjarat fir-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagħha. Hija tippreċiża li, peress li l-Kummissjoni kienet diġà ћallsitha
         s-somma ta’ EUR 396 000, it-talba tagћha gћal rimborż hija limitata gћal EUR 40 693 (EUR 436 693 - EUR 396 000).
      
      76     In sostenn tat-talba tagћha stess, GEF fis-sustanza tqajjem erba’ motivi li huma bbażati, fl-ewwel lok, fuq il-ksur tal-kuntratt
         mill-Kummissjoni, fit-tieni lok, fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ l-aspettattivi leġittimi, fit-tielet lok, fuq il-ksur tal-prinċipju
         li jitћarsu d-drittijiet tad-difiża u, fir-raba’ lok, fuq il-ksur tal-prinċipju li jitwettqu in bona fide l-obbligi kuntrattwali u tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li dan il-motiv,
         fil-parti li fiha ssir referenza gћall-allegat ksur, mill-Kummissjoni, ta’ l-eżekuzzjoni tal-kuntratt in bona fide u tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, għandu jiġi eżaminat fit-tieni lok.
      
      1.     Fuq l-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur tal-kuntratt
      a)     L-argumenti tal-partijiet
      77     GEF issostni, qabel xejn, li t-talba tagћha sabiex titћallas is-somma ta’ EUR 40 693, li gћadha dovuta lilha minћabba l-ispejjeż
         li din gћamlet fil-kuntest tal-kuntratt, hija bbażata, minn naћa, fuq il-ksur mill-Kummissjoni ta’ l-obbligi tagħha li jirriżultaw
         mill-kuntratt u mill-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 1134, tal-Kodiċi Ċivili tal-Belġju, li jgћid li: “[il-]kuntratti li
         jiġu konklużi legalment ikollhom saћћa ta’ liġi bejn il-partijiet”. Fil-fatt, peress li biddlet il-pożizzjoni tagћha b’mod
         arbitrarju u unilateralment rigward il-pożizzjoni tagħha għal dak li jikkonċerna l-approvazzjoni ta’ l-ispejjeż li ġew ippreżentati
         u murija minn GEF, il-Kummissjoni naqset milli twettaq l-obbligi kuntrattwali tagћha. Madankollu, GEF kienet eżegwiet il-kuntratt
         b’mod korrett, kif ġie kkonfermat mir-rapport finali ta’ evalwazzjoni teknika, li jsemmi b’mod ċar li r-riżorsi tal-proġett
         ġew utilizzati tajjeb, u jagħti “bandiera ћadra” (approvazzjoni finali tar-riżultati) gћax-xogћol eżegwit minn GEF.
      
      78     Min-naћa l-oћra, fir-rikors tagћha, GEF issostni li l-Kummissjoni ma rnexxilhiex tagħti prova, skond l-ewwel subparagrafu
         ta’ l-Artikolu 1235 tal-Kodiċi Ċivili tal-Belġju, li s-somma ta’ EUR 273 516, li tagħha hija talbet l-irkupru wara bidla fil-pożizzjoni
         tagћha, kienet tћallset “bi żball”. Madankollu, skond GEF, l-ebda pagament ma kien sar bi żball. Fir-replika tagћha, GEF irriformulat
         din il-pożizzjoni bbażata fuq traduzzjoni ћażina ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 1235, iċċitat iktar ’il fuq. Fil-fatt,
         skond dan l-Artikolu, “[k]walunkwe ћlas jippreżupponi dejn: dak li tћallas indebitament huwa suġġett li jitħallas lura”. Il-Kummissjoni
         ma rnexxilhiex tagħti prova li s-somma mitluba kienet tћallset “indebitament”. GEF issostni li l-ћlas kien dovut u li, f’każ
         ta’ dubju, hija l-Kummissjoni li għandha tagħti l-prova li dan il-ћlas gћamlitu bi żball, li mhuwiex il-każ fil-kawża preżenti,
      
      79     Sussegwentement, kontra l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, u kif kienet sostniet GEF fl-ittra tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar
         2000, il-kuntratt mhuwiex wieħed ta’ sussidju u ma jagћmel l-ebda referenza lejn xi forma ta’ sussidju fil-kuntest ta’ programm
         ta’ gћajnuna Ewropea. Barra minn hekk il-Kummissjoni kienet ammettiet dan fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, li fiha
         din kienet tat l-approvazzjoni tagћha sabiex jinbidlu rispettivament il-kelmiet “Subsidies for EC 26 069” u “Turnover minus
         subventions” użati fil-paġna 3 ta’ l-abbozz tar-rapport ta’ verifika mat-termini “Of which EC contract 26 069” u “Turnover
         minus EC contribution”.
      
      80     Fl-aћћar nett, fejn jikkonċerna b’mod partikolari l-ġustifikazzjoni ta’ l-ispejjeż li ġew ippreżentati lill-Kummissjoni, GEF
         tesponi ċerti osservazzjonijiet dwar l-ispejjeż ta’ l-“impjegati”, fosthom ir-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger, kif ukoll
         ċerti spejjeż marbuta ma’ l-intestaturi “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” u “spejjeż oћra”.
      
      81     Rigward l-ispejjeż ta’ l-impjegati, GEF, tosserva, l-ewwel nett, li dan huwa l-punt prinċipali tan-nuqqas ta’ qbil bejn il-partijiet
         fil-kuntratt, li ġie stabbilit fir-rapport ta’ verifika finali, li skond dan kienu ġew iddikjarati 9 859 siegћa xogћol żejda.
      
      82     F’dawn iċ-ċirkustanzi GEF issostni, fl-ewwel lok, li l-Kummissjoni u hija stess kienu ssottovalutaw iż-żieda tal-volum tax-xogћol
         li nħoloq minħabba l-bidliet mgћaġġla li saru fil-qasam tat-tranżazzjonijiet finanzjarji elettroniċi u tat-tranżazzjonijiet
         finanzjarji permezz ta’ l-Internet, bidliet li kienu jeћtieġu l-adattamenti kostanti tal-vastità tax-xogћlijiet u li dawn
         ma kinux prevedibbli meta l-kuntratt ġie ffirmat.
      
      83     Gћaldaqstant, GEF kienet, minħabba dan il-fatt, iddikjarat b’mod leġittimu numru akbar ta’ sigħat ta’ xogħol u aġġustat b’mod
         sostanzjali r-rati bis-siegћa meta mqabbla ma’ l-istima inizjali, konformement mal-linji gwida dettaljati pprovduti mill-Kummissjoni
         wara l-iffirmar tal-kuntratt. Dawn ir-rati l-ġodda, li kellhom iservu bћala bażi għad-dikjrazzjonijiet ta’ l-ispejjeż stabbiliti
         gћall-ewwel tliet perijodi tal-kuntratt, kienu ġew ikkomunikati lill-Kummissjoni f’Marzu 1998 permezz ta’ kwestjonarju finanzjarju
         li kien ġie approvat minn din ta’ l-aћћar.
      
      84     Skond GEF, il-Kummissjoni, li kienet segwiet b’attenzjoni x-xogћol li sar u li kien previst fil-kuntest ta’ l-attivitajiet
         li kellhom isiru fil-kuntest tal-proġett, u li kienet ġiet infurmata b’mod dettaljat f’kull dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż bil-punti
         ddettaljati tal-ħin iddedikat fuq il-proġett mill-impjegati ta’ GEF, b’hekk kienet taf dwar il-fatt li, mill-ewwel dikjarazzjoni
         ta’ l-ispejjeż, li ġiet ippreżentata f’Marzu 1998, in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol inizjalment stmat kien ġie maqbuż u li,
         mit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż, li ġiet ippreżentata f’Ottubru 1998, dan in-numru ta’ sigħat kien effettivament ġie
         maqbuż. Barra minn hekk, gћall-perijodu kollu tal-proġett, il-Kummissjoni qatt ma għamlet osservazzjonijiet negattivi dwar
         il-ћin allokat gћall-proġett kif ukoll fuq ir-rati li ġew applikati minn GEF għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati.
         Bil-kontra, l-uffiċjali kollha interessati tal-Kummissjoni esprimew ġudizzju pożittiv dwar l-iżvilupp tal-proġett, filwaqt
         li approvaw il-mod kif GEF wettqet dan. Dan juri l-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni, tan-numru akbar ta’ sigħat ta’ xogћol li
         ġew iddedikati gћall-proġett kif ukoll ir-rati li ġew applikati minn GEF, u jispjega gћalfejn il-Kummissjoni kienet ħallsitha
         d-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż tagħha. L-affermazzjoni li tinsab fir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, li skond
         din il-Kummissjoni ma approvatx is-sigħat supplementari li GRF kienet iddedikat fuq il-proġett, hija żbaljata.
      
      85     Barra min hekk, il-fatt li n-numru ta’ sigħat ta’ xogћol inqabeż ma jimplikax bidla fil-kuntratt, peress li, għall-kuntrarju
         tal-limitu kuntrattwali ta’ EUR 440 000, dan mhuwiex element essenzjali tal-kuntratt. F’dan is-sens GEF tenfasizza, minn naћa,
         li l-affermazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fir-rapport ta’ verifika finali, li skond dan in-numru ta’ ġranet ta’ xogћol/impjegati
         previst fil-kuntratt gћall-proġett huwa ta’ 447 jew ta’ 3 576 siegћa, jikkostitwixxi biss stima u mhux limitu massimu ta’
         ġranet jew ta’ sigħat ta’ xogћol.
      
      86     Min-naћa l-oћra, fir-rigward ta’ l-affermazzjoni li tinsab fir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, li kienet tgħid li
         n-numru ta’ sigħat ta’ xogћol allokati gћall-proġett fil-bidu kien inizjalment ikkunsidrat bћala l-massimu, u li seta’ jinqabeż
         biss bl-approvazzjoni bil-miktub mill-Kummissjoni, GEF issostni li, fiż-żmien meta l-kuntratt kien ġie stabbilt, kien impossibbli
         li jiġi definit b’mod oġġettiv u preċiż in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol li kien meћtieġ sabiex jiġi eżegwit il-kuntratt. Dan
         jispjega l-fatt li l-partijiet kienu qablu li jiffissaw l-ammont ta’ EUR 440 000, li kellu jinqasam bejn l-attivitajiet u
         kategoriji ta’ spejjeż differenti, bћala limitu massimu ta’ l-ispejjeż awtorizzati, mingћajr ma gћamlu l-ebda referenza gћan-numru
         ta’ sigħat ta’ xogћol stabbilit minn qabel bћala bażi ta’ dan l-ammont massimu. Ebda dispożizzjoni tal-kuntratt ma tipprovdi
         li l-ammont stmat ta’ sigħat ta’ xogћol ma setax jinqabeż, lanqas li tali eventwalità kienet teћtieġ bidla fil-kuntratt, bħal
         ma jkun il-każ kieku GEF kienet talbet kontribuzzjoni ogћla minn EUR 440 000. Din tikkonkludi li l-uniku kriterju gћall-ħlas
         ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati ma kinitx l-istima inizjali, iżda l-fatt li l-ispejjeż totali huma aċċettabbli u ma jaqbżux
         is-somma ta’ EUR 440 000.
      
      87     Fit-tieni lok, dwar id-dikjarazzjonijiet tas-sigħat ta’ xogћol allokati gћall-proġett u ta’ l-ispejjeż sostnuti, GEF issostni
         li l-Kummissjoni b’mod żbaljat stabbiliet, fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika u fir-rapport ta’ verifika finali, li n-numru
         ta’ sigħat ta’ xogћol kien ġie sopravalutat minħabba l-ineżistenza tar-reġistrazzjonijiet tal-ћinijiet tax-xogћol u ta’ l-iskedi
         ta’ attendenza ta’ l-impjegati.
      
      88     Qabel xejn GEF tiddikjara li hi kienet imliet il-formoli kollha meћtieġa u li kienet osservat id-dispożizzjonijiet legali
         applikabbli kollha, b’mod partikolari li ћarset ir-rekwiżiti kollha tas-segretarjat soċjali Securex, id-dispożizzjonijiet
         tal-liġi Belġjana dwar is-sigurtà soċjali, kif ukoll il-prinċipji tal-kontabbiltà, skond l-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet
         ġenerali, dispożizzjoni li, skond l-abbozz tar-rapport ta’ verifika, kienet imћarsa b’mod sћiћ.
      
      89     Fl-fatt, GEF kienet imliet u bagћtet lill-Kummissjoni l-kwestjonarju finanzjarju dwar l-ispejjeż allokati fil-baġit, u kull
         dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż li ntbagћtet lill-Kummissjoni kien fiha fl-anness, kalkolu dettaljat ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati,
         li jinkludi n-numru ta’ sigħat ta’ xogћol kif ukoll ir-rata ta’ ħlas għal kull unità. Fit-tmiem tal-perijodu kuntrattwali,
         GEF kienet ippreparat sinteżi tad-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћal dan il-perijodu kollu u kienet indirizzat lill-Kummissjoni
         kwestjonarju finanzjarju aġġornat. Barra minn hekk, GEF kienet żammet dokumenti dwar il-ћin allokat gћall-proġett minn kull
         wieћed mill-impjegati tagћha. Gћal dan il-gћan, hija kienet użat u għadha tuża dokumenti tas-segretarjat soċjali Securex.
         Barra dawn id-dokumenti, GEF kienet ukoll ippreparat skedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari bis-sigħat ta’ xogћol
         gћal kull ġurnata gћal kull kategorija ta’ impjegati professjonali li kienu ħadmu fuq il-proġett, li gћal dawn, kif ġie kkonfermat
         mill-Kummissjoni fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, ma kien ġie impost l-ebda mudell speċifiku.
      
      90     Barra minn hekk, din tirrileva li, f’Ġunju 1999, id-dokumenti rigward is-sigħat ta’ xogћol, li ġew mimlija skond ir-regoli
         stabbiliti mis-segretarjat soċjali Securex, kif ukoll l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari ppreparati mis-Sur
         Goldfinger kienu diġà ġew ippreżentati lill-awdituri, iżda li dawn kienu rrifjutaw li jeħduhom, li minħabba f’hekk GEF kienet
         bagħtithom lill-Kummissjoni fl-14 ta’ Novembru 2000. Hija tippreċiża wkoll li dawn id-dokumenti kienu s-suġġett ta’ l-ittra
         tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000. GEF tindika li hija fil-pożizzjoni li tipprovdi lill-Qorti tal-Prim’Istanza l-provi
         ta’ l-ispejjeż sostnuti kollha, inklużi l-kopji ta’ l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati kollha kif ukoll il-fatturi ta’
         l-akkwisti.
      
      91     Sussegwentement, hija tindika li t-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali ma jipprovdix li kull
         impjegat gћandu jistabbilixxi l-iskeda ta’ attendenza tiegћu stess. Fil-kawża preżenti, GEF issostni li d-dokumenti rigward
         ir-reġistrazzjoni tal-ћinijiet ta’ xogћol u l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati kienu ġew ippreparati mill-persuna responsabbli
         gћall-proġett, u li, minħabba dan il-fatt, huma kienu ġew iċċertifikati minnu bħal ma jeżiġi l-kuntratt. Fuq kollox, il-Kummissjoni
         kienet ikkonfermat b’mod espliċitu li GEF aġixxiet skond il-kuntratt, fl-ittri ta’ l-aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż tagħha dwar
         id-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż ippreżentati minn GEF, li fihom hija affermat li “l-ispejjeż iddikjarati (jew dawk li
         gew mibdula minna) kienu ġew ivverifikati u stmati skond ir-rapport tal-progress perjodiku jew tal-kuntratt (ara l-parti D
         ta’ l-Anness II), bil-kundizzjoni ta’ verifika, ta’ aġġustament wara kalkolu ġdid jew wara verifika tal-kontijiet u ta’ aċċettazzjoni
         tar-rati tas-salarji”. Skond GEF, ir-riferiment espliċitu għall-parti D dwar il-kundizzjonijiet ġenerali, li fiha l-formoli
         li jridu jimtlew gћall-ispejjeż ta’ l-impjegati, jindika li GEF osservat l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni rigward il-metodu
         kif tiddikjara l-ispejjeż.
      
      92     Fl-aћћar nett, fl-ipoteżi li fiha l-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt, b’mod partikolari l-Artikolu
         13(1) u l-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali, mhumiex ċari biżżejjed, hemm lok li wieћed jikkonkludi li GEF aġixxiet
         b’mod korrett u b’mod konformi mal-kuntratt, skond l-Artikolu 1162 tal-Kodiċi Ċivili tal-Belġju, li jistabbilixxi li, “[f’]każ
         ta’ dubju, il-kuntratt gћandu jiġi interpretat kontra dak li jkun ġie stipulat fih, u favur dak li jkun daħal għall-obbligu”.
      
      93     Rigward, b’mod partikolari, ir-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger, GEF tafferma li l-Kummissjoni ma kkunsidratx li din ir-rimunerazzjoni
         kienet ġiet ikkontestata matul il-verifika tal-kontijiet, meta fil-fatt GEF kienet indikat, abbażi tal-kontijiet tal-kumpannija,
         li din kienet spiża approvata fid-dawl tas-sitwazzjoni tas-suq fil-Belġju.
      
      94     Fit-tielet lok, GEF qed tikkontesta l-proċedura segwita fit-tieni evalwazzjoni teknika, kif ukoll ir-riżultat li din kienet
         waslet għalih.
      
      95     Fir-rigward tal-proċedura msegwija fil-kuntest tat-tieni evalwazzjoni teknika ta’ l-24 ta’ Mejju 2000, GEF tikkunsidra li
         l-awdituri ma osservawx it-termini ta’ referenza stipulati fl-ittra tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, peress li dawn
         ma talbux kemm ћin GEF kienet allokat għal kull attività, u lanqas m’gћamlu stima raġonevoli ta’ dan iż-żmien. Fil-fatt, dawn
         kienu sempliċement qasmu n-numru totali ta’ sigħat ta’ xogћol li kien ġie stmat fiż-żmien meta ġie ffirmat il-kuntratt bejn
         id-diversi kompiti, u barra minn hekk ma kienu gћamlu l-ebda sforz sabiex jivvalidaw dawn il-kalkoli mat-tim tal-proġett.
         Madankollu, dan il-metodu ta’ proċedura mhuwiex konformi mal-kuntratt, li kien jipprovdi li l-bażi għall-ћlas tal-Kummissjoni
         mhuwiex l-ispejjeż stmati fil-bidu, iżda dawk li effettivament esposti, iġġustifikati u raġonevoli. F’dawn iċ-ċirkustanzi,
         GEF tikkunsidra li, safejn ir-rapport ta’ verifika finali huwa bbażat fuq ir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, il-kontenut
         tiegћu mhuwiex korrett.
      
      96     Rigward ir-riżultat tat-tieni evalwazzjoni teknika, GEF issostni li mhuwiex raġonevoli li n-numru ta’ sigħat ta’ xogћol allokati
         gћall-proġett approvat mill-Kummissjoni kien inqas mill-istima inizjali. Fil-fatt GEF kienet uriet li hija kienet sostniet
         l-ispejjeż iddikjarati fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż tagћha, u li l-Kummissjoni kienet ammettiet dan mhux biss fir-rapport
         finali ta’ evalwzzjoni teknika, iżda wkoll fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika, rapporti li jikkonfermaw l-eżattezza tal-kontijiet
         ta’ GEF. Din ta’ l-aћћar tirrileva f’dan ir-rigward li fir-rapport finali ta’ l-evalwazzjoni teknika, iċċitat fl-abbozz tar-rapport
         ta’ verifika, il-Kummissjoni affermat li “ix-xogћol kien ġie eżegwit u li r-riżorsi kienu ġew utilizzati” u kkonkludiet li
         “in ġenerali, kien hemm użu tajjeb tar-riżorsi”.
      
      97     Fir-raba’ lok, GEF issostni li l-Kummissjoni żbaljat meta ma kkunsidratx, fil-kuntest ta’ l-elaborazzjoni tar-rapport ta’
         verifika finali, osservazzjonijiet ifformulati mis-Sur Pirenne fl-ittra tiegћu tal-31 ta’ Jannar 2000, rigward l-abbozz tar-rapport
         ta’ verifika.
      
      98     Għaldaqstant, GEF tirrileva b’mod partikolari l-affermazzjoni li tinsab fir-rapport ta’ verifika finali tirrifletti dik ta’
         l-abbozz ta’ dan ir-rapport, li skond din il-202 siegћa ddikjarati minn persuna speċjalizzata fl-informazzjoni f’Lulju u f’Ottubru
         1997 ma kinux iġġustifikati peress li ħadd ma kien beda jaħdem għal GEF, ħlief fit-3 ta’ Novembru 1997. Madankollu, is-Sur
         Pirenne fl-ittra tiegћu tal-31 ta’ Jannar 2000 kien semma li f’Lulju, f’Ottubru u f’Novembru 1997, il-funzjonijiet tal-persuna
         speċjalizzata fl-informazzjoni kienu qed jiġu eżerċitati suċċessivament minn tliet persuni. F’dan ir-rigward GEF tirrileva,
         barra minn hekk, li l-kuntratt ma fih l-ebda dispożizzjoni li ma tħallihiex tuża’ bosta persuni sabiex iwettqu kompitu partikolari
         u żżid ukoll li, f’dan il-każ, il-persuni kollha li ћadmu bћala speċjalisti fl-informazzjoni kienu kkwalifikati sabiex jeżerċitaw
         dawn il-funzjonijiet.
      
      99     Min-naћa l-oћra, GEF tirreferi gћall-analiżi tar-relazzjoni bejn il-fatturat tagћha u l-ispejjeż ta’ l-impjegati, kif ukoll
         gћall-konstatazzjoni li l-ispejjeż ta’ l-impjegati li ġew fatturati kienu sopravalutati b’mod serju, li jinsabu fl-abbozz
         tar-rapport ta’ verifika u li jinsabu fir-rapport ta’ verifika finali. F’dan ir-rigward is-Sur Pirenne kien b’mod ċar indika,
         fl-ittra tiegћu tal-31 ta’ Jannar 2000, li l-awdituri ma kinux ippreżentaw b’mod korrett il-kunsiderazzjonijiet u l-figuri
         li ġew ipprovduti minn GEF, waqt li b’mod partikolari ma kkunsidrawx il-fatt li proġett li jkopri perijodi ta’ kontabbiltà
         sussegwenti jimplika t-tqassim ta’ l-ispejjeż u tad-dћul gћall-perijodu kollu tal-proġett. Gћalhekk, is-sena finanzjarja ta’
         GEF kienet bejn l-1 ta’ Ottubru sat-30 ta’ Settembru, filwaqt li l-ispejjeż ġew irreġistrati skond il-metodu tal-Kummissjoni,
         li jagћti l-bidu tas-sena finanzjarja f’Lulju. Ukoll meta din l-informazzjoni ma kinitx ċara fil-mument meta GEF kienet ippreżentat
         il-kontijiet tagћha, fl-ittra tagћha tal-31 ta’ Jannar 2000 din għamlet ċerti preċiżazzjonijiet u dawn kellhom jiġu kkunsidrati
         meta r-rapport ta’ verifika kien ġie ppreparat.
      
      100   Fl-aћћar nett, GEF teżamina l-ispejjeż l-oћra li ġew miċћuda mill-awdituri, li jirrigwardaw l-intestaturi “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar
         u ta’ għejxien” u “spejjeż oћra”. GEF issostni li r-rifjut ta’ l-ispejjeż dwar dawn iż-żewġ intestaturi fl-abbozz tar-rapport
         ta’ verifika, fir-rapport ta’ verifika finali, kif ukoll fl-ittra ta’ l-aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћar-raba’ perijodu mhuwiex
         korrett, peress li hija ddokumentat u ġġustifikat dawn l-ispejjeż kollha. Barra minn hekk, hija takkuża lill-Kummissjoni li
         ma kkunsidratx l-osservazzjonijiet tas-Sur Pirenne li jinsabu fl-ittra tagħha tal-31 ta’ Jannar 2000. GEF tipproponi li tipprovdi
         mill-ġdid il-prova ta’ dawn l-ispejjeż kollha fil-kuntest ta’ din il-proċedura.
      
      101   B’mod partikolari, fir-rigward ta’ l-ammont ta’ EUR 3 145.05, li tћallas gћall-istudju Datamonitor, GEF issostni li din hija
         spiża li ġiet sostnuta fil-kuntest tad-dokumentazzjoni tal-proġett li l-awdituri kienu b’mod żbaljat ikkwalifikawha bħala
         element ta’ gћajnuna teknika. B’hekk l-infiq ta’ din l-ispiża ma setax jeħtieġ l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni
         skond l-Artikolu 13(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali. Barra minn hekk, GEF tafferma li hija ressqet l-istudju u l-fattura relatata
         gћad-dispożizzjoni ta’ l-awdituri, li madankollu irrifjutaw li jikkoreġu l-iżball.
      
      102   Dwar l-intestatura “spejjeż oћra” u, b’mod partikolari, id-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћal ammont ta’ EUR 1 790.31, attestata
         b’fatturi u li kienet tirrigwarda x-xiri ta’ oġġetti żgћar f’libreriji, GEF issostni li din tagħmel parti minn spejjeż li
         huma rimborżabbli, speċifiċi gћad-dokumentazzjoni, sa limitu ta’ ammont ta’ EUR 11 056, u li din id-dokumentazzjoni kienet
         meћtieġa gћall-eżekuzzjoni tal-kompiti previsti fil-kuntest tal-proġett.
      
      103   Il-Kummissjoni tikkontesta l-mertu ta’ dan il-motiv, billi ssostni li hija kisritx l-obbligi imposti fuqha skond il-kuntratt.
      b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
       Osservazzjonijiet preliminari
      104   L-ewwel nett għandu jiġi mfakkar li, skond it-termini tal-kuntratt, GEF kienet impenjat ruħha li twettaq il-proġett definit
         fl-Anness Tekniku. Dan il-proġett kien jikkonsisti fil-forniment ta’ gћajnuna lill-FIWG, li kien ifisser l-eżekuzzjoni ta’
         sitt kompiti differenti, li kull wieħed minnhom kien fih lista ta’ prestazzjonijiet differenti li kellhom isiru.
      
      105   Għandu jiġi mfakkar ukoll li, skond l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 94/763, il-kuntratt jippreċiża, b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet
         ta’ sorveljanza amministrattiva, finanzjarja u teknika relatati mal-proġett.
      
      106   Gћalhekk, GEF kellha, b’mod partikolari, tissottometti lill-Kummissjoni, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 6 tal-kuntratt u l-Artikolu
         9 tal-kundizzjonijiet ġenerali, erba’ rapporti dwar il-progress perjodiku tax-xogћlijiet, u dan kull sitt xhur mid-data tal-bidu
         tal-kuntratt. Dan kellu jippermetti lill-Kummissjoni li tevalwa l-progress u l-kooperazzjoni li nkisbu fil-kuntest tal-proġett
         jew ta’ kull kompitu relatat miegħu. GEF kellha tipprovdi wkoll rapport finali dwar ix-xogћol, dwar l-gћanijiet, ir-riżultati
         u l-konklużjonijiet tal-proġett. Skond l-Artikoli 4 u 5 tal-kuntratt, GEF kellha fl-aћћar nett, tissottometti lill-Kummissjoni,
         kull sitt xhur mid-data tal-bidu tal-kuntratt, erba’ dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż li jikkorrispondu gћall-istess perijodi
         koperti mill-erba’ rapporti ċċitati iktar ’il fuq, sabiex tippermetti lill-Kummissjoni li tagħmel il-pagamenti parzjali relatati
         magħhom.
      
      107   Barra minn hekk, il-kuntratt kien jipprovdi l-kundizzjonijiet li fihom ir-rimborż tal-kategoriji ta’ l-ispejjeż differenti
         sostnuti minn GEF kellu jseħħ.
      
      108   Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, kif ukoll mir-risposta magħmula minn GEF gћall-mistoqsijiet fuq dan il-punt li saru fis-seduta
         tal-Qorti tal-Prim’Istanza, għandu jiġi kkonstatat li r-rikorrenti ma wrietx l-effett li jista’ jkollha fuq is-soluzzjoni
         tal-kawża, il-kwistjoni dwar jekk il-kuntrat għandu jiġi kkunsidrat bħala kuntratt ta’ sussidju. Konsegwentement, il-kwisjtoni
         dwar safejn il-partijiet kienu ssodisfaw l-obbligi kuntrattwali tagћhom għandha tiġi eżaminata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet
         tal-kuntratt biss (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Toditec vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar ’il fuq, punt 73 iktar ’il fuq,
         punt 77).
      
      109   Sussegwentement, hemm lok li jiġu analizzati d-dispożizzjonijiet tal-kuntratt dwar il-kategoriji ta’ spejjeż differenti li
         jistgħu jiġu sostnuti fl-eżekuzzjoni tal-proġett, kif ukoll il-kundizzjonijiet ta’ rimborż ta’ dawn l-ispejjeż.
      
      110   Fir-rigward tal-kategoriji ta’ l-ispejjeż li jistgħu jiġu sostnuti gћall-eżekuzzjoni tal-proġett, li huma previsti fl-Artikolu
         13 tal-kundizzjonijiet ġenerali, jiġifieri l-ispejjeż ta’ l-impjegati, spejjeż ta’ netwerking, spejjeż oћra, spejjeż speċifiċi
         sinjifikattivi u l-ispejjeż ġenerali, l-Artikolu 12(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu, li
         l-ispejjeż rimborażabbli huma spejjeż reali li huma meħtieħa gћall-proġett, li jistgћu jiġu sostenuti bi prova u li jkunu
         ġew sostnuti matul il-perijodu tal-proġett. Fil-paragrafu 2 tiegћu, din l-istess dispożizzjoni tipprovdi, minbarra dan, li
         l-ispejjeż stmati gћax-xogħol skond il-kategorijiet huma indikattivi biss u li trasferiment tal-baġit stmat bejn kategoriji
         huwa possibbli, bil-kundizzjoni li l-għan tal-proġett ma jkunx fondamentalment affettwat.
      
      111   It-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali jistabbilixxi li l-eżiġenza li s-sigħat ta’ xogћol
         kollha ta’ l-impjegati ddikjarati gћandhom jiġi rreġistrati u ċċertifikati tiġi sodisfatta, bħala minimu, permezz tar-reġistrazzjoni
         tal-hinijiet ta’ xogħol, iċċertifikati għall-anqas darba kull xahar mill-persuna responsabbli tal-proġett jew minn uffiċjal
         għoli ta’ l-impriża debitament awtorizzata. L-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali jippreċiża, minbarra dan, li l-parti
         kontraenti gћandha żżomm, b’mod regolari u skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Istat li fih hija stabbilita, kotba tal-kontabbiltà
         kif suppost kif ukoll dokumentazzjoni approprjata sabiex tiġġustifika l-ispejjeż u l-ћinijiet irreġistrati, li għandhom ikunu
         għad-dispożizzjoni ta’ l-awdituri.
      
      112   Minn dan jirriżulta li GEF kellha tipprovdi l-prova li l-ispejjeż iddikjarati fid-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż differenti
         li hija ppreżentat lill-Kummissjoni huma spejjeż reali li effettivament kienu meћtieġa u li kienu sostnuti gћall-eżekuzzjoni
         tal-proġett matul il-perijodu tiegħu. Jirriżulta wkoll li, fil-preżentazzjoni ta’ din il-prova, GEF kellha tikkonforma ruħha
         mar-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 13(1) u ta’ l-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali, u kellha żżomm reġistru ċċertifikat
         tas-sigħat ta’ xogћol kif ukoll sistema ta’ kontabbiltà konformi mad-dispożizzjonijiet fis-seћћ fil-Belġju.
      
      113   Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet l-argument, ibbażat fuq l-ewwel subparagrafu ta’ Artikolu 1235 tal-Kodiċi Civili
         tal-Belġju, żviliuppat minn GEF in sostenn tat-talba tagħha intiża sabiex il-Kummissjoni tiġi ordnata toћroġ nota ta’ kreditu
         gћal ammont ta’ EUR 273 516 ma jistax tiġi jilqugħ. Fil-fatt, dan l-argument iqiegħed l-oneru tal-prova fuq il-Kummissjoni
         li l-ћlas tas-somma ta’ EUR 273 516 lil GEF, li r-rimborż tagħha kienet ġiet mitluba permezz tan-nota ta’ debitu mill-Kummissjoni
         tal-11 ta’ Lulju 2001, kien sar indebitament.
      
      114   Madankollu, din l-aћћar talba għal rimborż tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 16(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali,
         li jistabbilixxi li, meta l-kontribuzzjoni totali dovuta gћall-proġett, li tinkludi anki dik li tirriżulta minn verifika ta’
         kontijiet, tkun inqas mill-ћlasijiet li jkunu saru gћall-proġett stess, il-parti kontraenti gћandha tirrimborża minnufih id-differenza
         lill-Kummissjoni..Madankollu, il-konstatazzjoni li l-ammont totali ta’ ћlasijiet li saru huwa ogћla mill-kontribuzzjoni finanzjarja
         totali dovuta gћall-proġett qed tiġi bbażata fuq il-prova ta’ l-ispejjeż sostnuti fil-kuntest ta’ l-eżekuzzjoni ta’ dan ta’
         l-aћћar, li, skond il-kuntratt, taqa’ fuq GEF u mhux fuq il-Kummissjoni.
      
      115   Minn dan jirriżulta li t-talba sabiex il-Kummissjoni tiġi ordnata toћroġ nota ta’ kreditu gћal ammont ta’ EUR 273 516, li
         tannulla l-ammont tan-nota ta’ debitu li din ta’ l-aћћar kienet ћarġet fil-11 ta’ Lulju 2001, hija marbuta mat-talba sabiex
         jinkiseb ir-rimborż ta’ somma ta’ EUR 40 693, fis-sens li dawn it-tnejn huma bbażati fuq l-osservanza allegata minn GRF ta’
         l-obbligi kuntrattwali tagħha. Peress li GEF kienet resqet il-prova li osservat l-obbligi kuntrattwali tagћha, jirriżulta
         b’mod inevitabbli li GEG għandha dritt għall-ħlas tas-somma ta’ EUR 40 693 u li n-nota ta’ debitu tal-Kummissjoni gћal ammont
         ta’ EUR 273 516 m’għandha ebda fondament. 
      
      116   F’dawn il-kundizzjonijiet, għandu jiġi eżaminat il-mertu tat-talba ta’ GEF gћal kull waħda mill-kategoriji ta’ l-spejjeż li
         qed titlob ir-rimborż tagћhom u li tafferma li ressqet il-prova, jiġifieri l-ispejjeż ta’ l- “impjegati”, fosthom ir-rimunerazzjoni
         tas-Sur Goldfinger, kif ukoll xi spejjeż relatati ma’ l-intestaturi “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” u “spejjeż oћra”.
      
       Fuq l-ispejjeż ta’ “l-impjegati” 
      117   L-argumenti differenti mressqa minn GEF dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati jqajmu essenjzalment tliet domandi: fl-ewwel lok,
         għandu jiġi vverifikat jekk il-Kummissjoni kinitx aċċettat li jinqabeż in-numru stmat ta’ sigħat ta’ xogћol kif ukoll l-aġġustamenti
         tar-rati tas-salarji li ġew utlizzati sabiex jiġu kkalkulati l-ispejjeż ta’ l-impjegati, inizjalment previsti fil-kuntratt,
         fit-tieni lok, għandu jiġi vverifikat jekk GEF ressqitx il-prova, b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt, tas-sigħat
         ta’ xogћol li hija tafferma li kienet għamlet gћall-eżekuzzjoni tal-proġett u, fit-tielet lok, għandu jiġi vverifikat jekk
         l-awdituri kinux wettqu ineżattezzi matul il-konstatazzjonijiet tagћhom dwar is-sigħat tax-xogћol u dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati
         li jinsabu fir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika u fir-rapport ta’ verifika finali.
      
      –       Fuq l-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni taż-żieda fis-sigħat tax-xogћol u l-aġġustament fir-rati tas-salarji, inizjalment previsti
         fil-kuntratt
      
      118   Fl-ewwel lok, għandu jiġi ddeterminat jekk l-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż li ġew ippreżentati
         minn GEF kif ukoll il-pagamenti parzjali jimplikawx l-aċċettazzjoni tal-qbiż fis-sigħat tax-xogћol u ta’ l-aġġustament fir-rati
         tas-salarji li kienu ġew inizjalment stmati fil-kuntratt.
      
      119   F’dan ir-rigward għandu jiġi kkonstatat li, għal dak li jikkonċerna l-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni, il-kuntratt jipprovdi,
         fl-Artikolu 3(1) u (2) tiegћu, li l-Kummissjoni ser tikkontribwixxi sa 100% ta’ l-ispejjeż rimborżabbli tal-proġett sa limitu
         ta’ EUR 440 000, somma li tikkostitwixxi l-ispiża totali stmata ta’ l-imsemmi proġett.
      
      120   Skond l-Artikolu 4 tal-kuntratt, li jistabbilixxi l-iskeda tal-ћlasijiet tal-Kummissjoni, il-kontribuzzjoni tal-Kummissjoni
         titћallas, l-ewwel nett, permezz ta’ ħlas bil-quddiem ta’ EUR 165 000 u wara permezz ta’ ћlasijiet parzjali li jsiru fix-xahrejn
         ta’ wara l-approvazzjoni tar-rapporti differenti dwar il-progress perjodiku tax-xogћlijiet u tad-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż
         korrispondenti. Fl-aћћar nett, il-bilanċ tal-kontribuzzjoni totali dovuta ser jitћallas fix-xahrejn ta’ wara l-approvazzjoni
         ta’ l-aћћar rapport, dokument jew prestazzjoni oћra li jidħlu fil-kuntest tal-proġett previst fl-Anness Tekniku, u tad-dikjarazzjoni
         ta’ l-ispejjeż gћall-aћћar perijodu previst fl-Artikolu 5(2) tal-kuntratt.
      
      121   L-Artikolu 16(2) tal-kundizzjonijiet ġenerali jistabbilixxi li, bla ħsara gћall-Artikolu 17 dwar il-verifika tal-kontijiet,
         il-ħlasijiet kollha ser jiġu kkunsidrati bħala ħlas minn qabel sa l-aċċettazzjoni tal-prestazzjonijiet l-oħra li jidħlu fil-kuntest
         tal-proġett jew, jekk dawn l-elementi ma jiġux speċifikati, sa l-aċċettazzjoni tar-rapport finali. Barra minn hekk, il-punt
         3 ta’ l-istess Artikolu jistabbilixxi li, meta l-kontribuzzjoni finanzjarja totali dovuta gћall-proġett, li tinkludi dik li
         tirriżulta minn verifika ta’ kontiji, hija inqas mill-ħlasijiet effettwati, il-parti kontraenti gћandha minnufih tirrimborża
         d-differenza lill-Kummissjoni.
      
      122   Jirriżulta mill-ġabra tad-dispożizzjonijiet li l-ћlasijiet kollha li saru mill-Kummissjoni bћala ħlas bil-quddiem jew bћala
         ћlasijiet parzjali għandhom jiġu kkunsidrati bћala ћlasijiet provviżorji, sakemm ċerti kundizzjonijiet iċċitati iktar ’il
         fuq, jitwettqu.
      
      123   Fil-fatt, b’mod konformi ma’ l-Artikoli 16 u 17 tal-kundizzjonijiet ġenerali, dawn il-ћlasijiet kollha jsiru mill-Kummissjoni
         bla ħsara għal verifika u b’hekk ma jistgћux, qabel ma tali verifika tkun seħħet jew terminu ta’ żmien previst għal dan il-għan
         ma jkunx skada, jikkostitwixxu l-ħlas definittiv ta’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż. Barra minn hekk l-ittri ta’ aċċettazzjoni
         tad-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż, indirizzati mill-Kummissjoni lil GEF fid-19 ta’ Marzu 1998, fl-14 ta’ Diċembru 1998,
         fis-27 ta’ Lulju 1999 u fl-14 ta’ Diċembru 2000, isemmu espressament il-fatt li “[l-]ispejjeż iddikjarati (jew dawk li ġew
         mibdula minna) [kienu] ġew ivverifikati u stmati bћala konformi mar-rapport dwar il-progress perjodiku u mal-kuntratt (ara
         l-parti D ta’ l-Anness II), bla ħsara għal verifika, aġġustamenti wara kalkolu ġdid jew verifika tal-kontijiet u ta’ aċċettazzjoni
         tar-rati tas-salarji”.
      
      124   Konsegwentement, anke jekk, kif tallega GEF, il-Kummissjoni segwiet b’attenzjoni u fid-dettall l-iżvilupp tal-proġett, esprimiet
         deċiżjonijiet pożittivi fuq dan ta’ l-aћћar u ma gћamlet l-ebda osservazzjoni negattiva fuq l-ispejjeż iddikjarati u fuq ir-rati
         tas-salarji applikati, il-fatt li l-Kummissjoni ħadet att tad-dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż li GEF ippreżentatilha, wara xi
         aġġustamenti dovuti minħabba r-rifjut ta’ xi spejjeż, u li ħallsitha xi somom stabbiliti fuq dan il-bażi ma jimplikax aċċettazzjoni
         tan-numru aktar għoli ta’ sigħat ta’ xogћol jew tal-bdil fir-rati tas-salarji applikati. Fil-fatt, il-verifika tal-kontijiet
         li saret mill-Kummissjoni kienet intiża preċiżament sabiex tistabblixxi l-eliġibbiltà ta’ l-ispejjeż mitluba b’mod konformi
         mal-kuntratt. Gћaldaqstant, id-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż setgћu jiġu kkunsidrati biss bħala aċċettati mill-Kummissjoni
         wara verifika finanzjarja.
      
      125   Fit-tieni lok, għandu jiġi eżaminat fl-liema kundizzjonijiet il-bidla fis-sigħat ta’ xogħol stmati inizjalment fil-kuntratt
         u li, skond GEF, kien saru meћtieġa minћabba l-evoluzzjoni tal-kuntest li fih kien jinsab il-proġett setgħet isseħħ.
      
      126   F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat l-ewwel nett li, fir-rigward tar-rati tas-salarji applikati, GEF spejegat matul is-seduta,
         bħala risposta gћall-mistoqsija tal-Qorti tal-Prim’Istanza, li r-riferiment magħmul gћal dawn ir-rati fil-kuntest ta’ din
         il-kawża jirriżulta mill-adattament simultanju tas-sigħat tax-xogћol u tar-rati għal kull siegћa, u tal-kombinazzjoni ta’ dawn
         iż-żewġ elementi fl-ammont totali ta’ l-ispejjeż li ġew sostnuti fl-eżekuzzjoni tal-proġett. Madankollu, jirriżulta mill-inkartament
         li GEF ma qajmet l-ebda ilment dwar l-aġġustamenti ta’ l-imsemmija rati tas-salarji applikati u lanqas ma kkontestat l-ammont
         ta’ dawk li ġew approvati mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-verifika tal-kontijiet. 
      
      127   B’hekk l-analiżi tal-Qorti tal-Prim’Istanza tirrigwarda biss in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol li ġew allokati gћall-proġett.
      128   Fuq dan il-punt, għandu jiġi kkonstatat li, fil-verżjoni li tinsab fl-Anness 3 għar-risposti ta’ GEF gћall-mistoqsijiet tal-Qorti
         tal-Prim’Istanza, l-Anness Tekniku fih, fil-punt 3.7, tabella intitolata “Human Resources Requirements per Task (in man/days)”
         (iktar ’il quddiem it-“Tabella 1”), li minnha jirriżulta li n-numru ta’ ġranet ta’ xogћol/impjegati previst mill-kuntratt
         gћall-eżekuzzjoni tas-sitt kompiti deskritti fl-anness tekniku huwa ta’ 447, li huwa ekwivalenti gћal 3 576 siegћa xogћol
         (447 ġranet ta’ xogћol/persuna x 8 sigħat = 3 576 siegћa) u gћal 894 sigħat xogћol kull sitt xhur (3 576 siegћa xogћol: 4
         perijodi ta’ sitt xhur = 894 siegћa gћal kull perijodu ta’ sitt xhur).
      
      129   It-tabella intitolata “Cost Estimates per Task (in ECU)” (iktar ’il quddiem: it-“Tabella 2”), li tinsab fl-istess punt 3.7,
         fiha stima ta’ l-ispejjeż gћal kull wieћed mis-sitt kompiti u gћal kull kategorija ta’ spejjeż.
      
      130   Tabella intitolata “Unit Costs Assumptions (in ECU)” (iktar ’il quddiem: it-“Tabella 3”), li tipprovdi r-rata ta’ kuljum applikabbli
         gћas-sigħat ta’ xogћol imwettqa, b’mod partikolari, mill-“Project manager” (1 050), mis-“Senior Consultant” (1 050), mill-“Consultant”
         (650) u mill-“Information Specialist” (300), u li kienet adottata fil-verżjoni ta’ l-anness tekniku anness ma’ l-att, ma tinsabx
         aktar fl-Anness Tekniku li jinsab fl-Anness 3 gћar-risposti ta’ GEF gћall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza. Madankollu
         GEF hemżet bħala anness ma’ dawn ir-risposti tabella bir-rati ta’ ġurnata li huma ftit ħafna differenti minn dawk esposti
         iktar ’il fuq applikabbli għas-sigħat ta’ xogħol effettwati.
      
      131   Barra minn hekk, l-istess punt 3.7 tal-verżjoni ta’ l-Anness Tekniku mehmuż bħala anness għar-risposti ta’ GEF gћall-mistoqsijiet
         tal-Qorti tal-Prim’Istanza jinkludi tabella intitolata “Total cost estimates per Task (in ECU)” (iktar ’il quddiem: it-“Tabella
         4”), li jipprovdi l-ammont ta’ spejjeż gћal kull kompitu kif ukoll l-ispiża totali stmata tal-proġett, li tilħaq is-somma
         ta’ EUR 440 000.
      
      132   Mit-tabelli ċċitati jirriżulta li l-ogћla somma ta’ EUR 440 000, prevista fl-Artikolu 3(1) u (2), tal-kuntratt, tirrappreżenta
         l-ammont imqarreb sa l-eqreb numru sћiћ, ta’ l-istimi tan-numru ta’ siegħet, ikkalkulati skond il-ġranet ta’ xogћol/persuna,
         li huma meћtieġa gћall-eżekuzzjoni ta’ kull kompitu (previsti mit-Tabella 1), immultiplikati bir-rata (prevista fit-Tabella 3).
         Din id-data hija l-bażi tal-kalkolu ta’ l-għola somma ta’ EUR 440 000 u tikkostitwixxi, minħabba dan il-fatt, bħal fil-każ
         tagħha, elementi essenzjali tal-kuntratt. 
      
      133   Fil-fatt, l-evalwazzjoni teknika ta’ proġett, bћal dan il-proġett in kwistjoni, li tinsab fl-Anness Tekniku, gћandha bħala
         gћan li tippermetti lill-partijiet sabiex jaqblu dwar l-istima tal-baġit totali tal-proġett, li tiddetermina l-kuntest li
         fih il-Kummissjoni tassumi kontribuzzjoni finanzjarja. Fil-kawża preżenti, l-istima ta’ dan il-baġit saret abbażi tad-data ċċitata iktar ’il fuq, l-istima ta’ kull wieћed minn dawn, fosthom prinċipalment il-volum ta’ xogћol, kienu ġew miftehma
         miż-żewġ partijiet. Minħabba dan il-fatt, din id-data tikkostitwixxi kriterji oġġettivi sabiex tevalwa l-ћtieġa ta’ l-ispejjeż iddikjarati gћall-eżekuzzjoni korretta tal-proġett,
         il-konformità tagħhom mal-kuntratt, kif ukoll kull aġġustament li jsir fuqhom.
      
      134   Barra minn hekk, għandu jiġi rrilevat li l-uniku każ, previst fl-Artikolu 12(2) tal-kundizzjonijiet ġenerali, ta’ bidlet fl-ispejjeż
         stmati, li jikkonsisti mhux fiż-żieda tagћhom, iżda biss sabiex ċerti spejjeż jitpoġġew f’kategorija differenti minn dik li
         gћaliha huma kienu tpoġġew, huwa aċċettat biss jekk l-għan tal-proġett mhuwiex fondamentalment milqut.
      
      135   Fil-kawża preżenti, jirriżulta mill-inkartament, b’mod partikolari fir-rapport ta’ verifika finali – li GEF kienet rispettivament
         talbet gћall-erba’ perijodi 2 827, 2 878, 3 005 u 3 569 siegћa xogћol minflok 894 siegћa li ġew stmati gћal kull sitt xhur
         fil-kuntratt.
      
      136   Madankollu, għandu jiġi kkunsidrat li żieda daqshekk sinjifikanti tas-sigħat ta’ xogћol li kienu meћtieġa gћall-eżekuzzjoni
         tal-proġett, stmati għal kull kompitu u għal kull kategorija ta’ spejjeż, bħal fil-każ ta’ riallokazzjoni ta’ l-ispejjeż prevista
         fl-Artikolu 12(2) tal-kundizzjonijiet ġenerali, hija ta’ natura li taffettwa d-daqs u l-impatt tiegħu, safejn il-volum ta’
         xogħol allokat gћall-proġett jistabbilixxi l-karatteristiċi tiegћu. L-adattament tal-kuntratt meћtieġ minħabba żieda sostanzjali
         fil-volum ta’ xogћol ta’ l-impjegati allokat gћall-proġett kien irrekjeda emenda fil-kuntratt, skond l-Artikolu 8 tiegћu,
         permezz ta’ ftehim bil-miktub konkluż bejn ir-rappreżentanti taż-żewġ partijiet.
      
      137   Din il-konklużjoni ma tistax tiġi kkontestata minћabba l-fatt, invokat minn GEF, li t-talba tagћha ma timplikax kontribuzzjoni
         ogћla mis-somma massima ta’ EUR 440 000. Jekk din is-somma ta’ EUR 440 000 tikkostitwixxi l-ogћla limitu li ma jistax jinqabeż,
         xorta waħda dan mhuwiex la limitu minimu ta’ rimborż ta’ l-ispejjeż li ġew allokati gћall-proġett u lanqas l-uniku kriterju
         li jippermetti li jevalwa li jiġu kkunsidrati l-ispejjeż li jikkonċernaw lill-impjegati ddikjarati. Barra minn hekk il-kuntratt
         juri l-ispejjeż rimborżabbli skond ċerti kundizzjonijiet preċiżi, fosthom dawk relatati mal-prova li għandha titressaq, b’tali
         mod li l-Kummissjoni ma setgћet tagћmel l-ebda ћlas abbażi tal-kuntratt, minћabba l-fatt li l-kontribuzzjoni tagћha ma qabżitx
         is-somma massima ta’ EUR 440 000.
      
      138   Fl-aћћar nett, jirriżulta mill-atti tal-kawża li GEF kienet ipproponiet lill-Kummissjoni sabiex tipproċedi għal adattament
         tal-kuntratt, intiż sabiex jibdel il- ћinijiet tax-xogћol inizjalment stmati gћall-proġett, li kienu meћtieġa minћabba l-iżvilupp
         tal-kuntest li fih il-proġett kien jinsab.
      
      139   B’hekk GEF baqgħet ma wrietx l-ineżattezza ta’ l-affermazzjoni, li tinsab fit-tieni rapport ta’ evalwazzjoni teknika, li skond
         din ebda prova ma tressqet quddiem l-awdituri li t-tibdil sostanzjali tal-ħin ta’ xogħol inizjalment stmat għall-proġett kien
         ġie approvat mill-Kummissjoni.
      
      –       Fuq il-prova li tikkonċerna s-sigħat ta’ xogћol allokati gћall-proġett
      140   Rigward il-kwistjoni jekk GEF ressqet il-prova ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati li hija tafferma li kienet sostnuti sabiex teżegwixxi
         l-proġett, ta’ min ifakkar li, kif ġie indikat fil-punti 110‑112 iktar ’il fuq, il-prova tal-ћtieġa u ta’ l-użu effettiv ta’
         l-ispejjeż reali li ġew iddikjarati fl-eżekuzzjoni tal-proġett, matul il-tul ta’ żmien tiegћu, gћandha tiġi stabbilita skond
         kundizzjonijiet preċiżi. Għaldaqstant, GEF kellha żżomm reġistru tas-sigħat tax-xogћol iċċertifikati għall-anqas darba fix-xahar
         mill-persuna responsabbli tal-proġett jew minn uffiċjal gћoli awtorizzat biex jagћmel dan. Din kellha, barra minn hekk, iżżomm
         il-kontijiet kif ukoll id-dokumentazzjoni xierqa, li għandhom ikunu disponibbli waqt il-verifika tal-kontijiet, u dan sabiex
         issostni u tiġġustifika l-ispejjeż u s-sigħat irrapurtati.
      
      141   B’hekk għandu jiġi ddeterminat jekk id-dokumenti ppreżentati minn GEF matul il-verifika tal-kontijiet jissodisfawx il-kundizzjonijiet
         rekwiżiti mill-kuntratt sabiex jikkostitwixxu l-prova rekwiżita ta’ l-ispejjeż ta’ l-impjegati li ġew allokati gћall-proġett.
      
      142   F’dan ir-rigward, jirriżulta mid-dokumenti ta’ l-inkartament li tliet kategoriji ta’ dokumenti għandhom jiġu eżaminati. L-ewwel
         kategorija tikkonċerna l-kontabbiltà u d-dokumentazzjoni li GEF għandha żżomm b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli
         fil-Belġju, previsti fl-Artikolu 15(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali. It-tieni kategorija tirreferi gћad-dokumenti li jindikaw
         in-numru totali ta’ sigħat ta’ xogћol għal kull xahar ta’ kull wieħed mill-impjegati, li hija mimlija skond ir-regoli stabbiliti
         mis-segretarjat soċjali Securex, li jservu bћala bażi sabiex jitћallsu s-salarji u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali
         (iktar ’il quddiem: l-“iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati Securex”). It-tielet kategorija hija kkostitwita mill-iskedi
         ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari ppreparati mis-Sur Goldfinger matul il-verifika tal-kontijiet fuq il-bażi tal-kuntratti
         ta’ l-impjieg u ta’ aġenda ta’ l-uffiċju li ma kellha l-ebda dettalji dwar is-sigħat tax-xogћol, skedi li fihom kienu msemmija
         s-sigħat ta’ xogћol li ġew allokati kuljum għal kull kategorija ta’ impjegati professjonali li kienet ħadmet fuq il-proġett
         (iktar ’il quddiem: l-“iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari”).
      
      143   Għal dak li jikkonċerna l-ewwel kategorija ta’ dokumenti, il-Kummissjoni ma tikkontestax li GEF imliet u bagћtet lill-Kummissjoni
         żewġ kwestjonarji finanzjarji u erba’ dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż li kien fihom rendikont iddettaljat ta’ l-ispejjeż
         ta’ l-impjegati, li jinkludi wkoll in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol u r-rata għal kull siegħa. Hija lanqas ma tikkontesta l-fatt
         li GEF kellha sistema ta’ kontabbiltà li kienet konformi mad-dispożizzjonijiet applikabbli fil-Belġju, li hija poġġiet gћad-dispożizzjoni
         ta’ l-awdituri. Barra minn hekk, jirriżulta mill-punt 3 kemm ta’ l-abbozz tar-rapport ta’ verifika kif ukoll tar-rapport ta’
         verifika finali, taħt it-taqsima “Book keeping analysis”, li l-awdituri kkonstataw li GEF kienet tippreżenta kull sena rendikont
         finanzjarju u li l-ispejjeż użati gћall-preżentazzjoni tad-dikjrazzjonijiet ta’ l-ispejjeż kienu msemmija fil-kontabbiltà
         ta’ GEF. Il-fatt li l-awdituri vverifikaw li d-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż kienu, fuq dan il-punt, konformi mal-kontijiet
         ta’ GEF madankollu ma jfissirx li GEF kellha d-dokumentazzjoni meħtieġa sabiex tikkorrobora u tiġġustifika, b’mod konformi
         mal-kuntratt, l-ispejjeż u l-ћin ta’ xogћol li ġew rappurtati bħala li kienu relatati mal-proġett. Fil-fatt għandhom jiġu
         analizzati ż-żewġ kategoriji l-oћra ta’ dokumenti msemmija iktar ’il fuq.
      
      144   Għaldaqstant, għal dak li jikkonċerna t-tieni kategorija ta’ dokumenti, il-Kummissjoni tirrikonoxxi li GEF kienet ikkonservat
         l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati Securex u tafferma li dawn kienu ġew ippreżentati lill-awdituri matul il-verifika
         tal-kontijiet li seħħet bejn it-18 u l-21 ta’ Ġunju 1999, u mogħtija lill-Kummissjoni fl-20 ta’ Novembru 2000. Madankollu,
         kif ġie kkonstatat ġustament mill-Kummissjoni, dawn l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati ma jistgћux jiġu kkunsidrati bћala
         reġistru tas-sigħat ta’ xogћol skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali, ħlief jekk dawn
         jispeċifikaw li s-sigħat imsemmija fihom kienu effettivament ġew allokati għall-proġett. Madankollu GEF ammettiet matul is-seduta,
         li dawn l-iskedi ma fihomx din l-informazzjoni.
      
      145   Ċertament, kif GEF iddikjarat u kif il-Kummissjoni stess ammettiet fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-kuntratt ma
         jimponi l-ebda mudell speċifiku sabiex jiġu rreġistrati s-sigħat tax-xogћol. Madankollu, jirriżulta mit-tieni subparagrafu
         ta’ l-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 15(1), tal-kundizzjonijiet ġenerali li d-dokumentazzjoni għandha tkun approprjata sabiex
         issostni u tiġġustifika l-ispejjeż u s-sigħat ta’ xogћol li jkunu effettivament intużaw gћall-proġett. Fil-fatt, minħabba
         li l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Kummissjoni hija suġġetta għall-kundizzjoni li l-ispejjeż reali u neċessarji sostnuti
         mill-parti kontraenti jirrigwardaw eżklużivament il-proġett, in-natura approprjata tad-dokumenti meћtieġa mid-dispożizzjonijiet
         msemmija iktar ’il fuq timplika li GEF turi b’mod ċar, fir-reġistru ta’ l-ispejjeż tagћha li l-ispejjeż u s-sigħat iddikjarati
         huma effettivament relatati ma’ l-eżekuzzjoni tal-proġett. Konsegwentement, kif il-Kummissjoni rrilevat korrettament, dawn
         id-dokumenti gћandhom jindikaw b’mod preċiż in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol, l-identità ta’ l-impjegat, is-salarju veru tiegћu
         kif ukoll il-konnessjoni bejn l-ispejjeż u l-kompiti li huma s-suġġett tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Kummissjoni.
      
      146   Għal dak li jikkonċerna t-tielet kategorija ta’ dokumenti, GEF ma tikkontestax, fis-sottomissjonijiet tagћha, l-allegazzjoni
         tal-Kummissjoni li s-Sur Goldfinger ipprepara l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari matul il-verifika tal-kontijiet
         abbażi tal-kuntratti ta’ l-impjieg u ta’ l-aġenda ta’ l-uffiċju li la fihom l-ismijiet ta’ l-impjegati u lanqas is-sigħat
         allokati għall-proġett. Din lanqas ma tallega li dawn l-iskedi jindikaw l-ismijiet tal-persuni li kienu ћadmu fuq il-proġett
         u li fihom il-firem. GEF tammetti, minbarra dan, li dawn l-iskedi juru diverġenzi meta mqabbla ma’ l-iskedi ta’ attendenza
         ta’ l-impjegati Securex, b’differenza totali ta’ madwar 120 siegћa (l-ittra tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000).
      
      147   Huwa paċifiku li, bћall-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati Securex, l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari
         jistgћu jiġu kkunsidrati bћala provi tal-ћin allokat gћall-proġett minn kull impjegat tal-GEF, f’każ biss li jintwera li dawn
         jissodisfaw il-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt 145 aktar ’il fuq.
      
      148   Barra minn hekk, skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali, id-dokumenti li jaffermaw
         ir-reġistrazzjoni tas-sigħat ta’ xogћol rappurtati huma ċċertifikati, mill-inqas darba fix-xahar, mill-persuna responsabbli
         mill-proġett jew minn uffiċjal għoli awtorizzat biex jagћmel dan. Dan ir-rekwiżit, li huwa essenzjali sabiex jiġi osservat
         l-obbligu li jinżamm reġistru ċċertifikat tas-sigħat tax-xogћol iddikjarati, jimplika li dan ir-reġistru inżamm matul il-perijodu
         kollu tal-proġett, jiġifieri li s-sigħat ta’ xogћol jiġu rreġistrati waqt li l-kompiti jiġu eżegwiti, u dan ma jistax jitqabbel
         mż-żamma a posteriori ta’ l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari.
      
      149   Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq, la l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati Securex − minћabba li
         l-ispejjeż u s-sigħat iċċitati iktar ’il fuq mhumiex speċifikati − u lanqas l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari
         li ġew ippreżentati waqt il-verifika tal-kontijiet li saret bejn it-18 u l-21 ta’ Ġunju 1999 − gћall-istess raġunijiet u peress
         li ma kinux ġew iċċertifikati, għall-anqas darba fix-xahar, mill-persuna responsabbli mill-proġett jew minn uffiċjal għoli
         awtorizzat biex jagћmel dan – ma jistgħu jiġu kkunsidrati bħala konformi mar-rekwiżiti ta’ prova kif stipulat fil-kuntratt.
      
      150   Barra minn hekk, l-argument imqajjem għall-ewwel darba minn GEF matul is-seduta, li l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati
         supplementari kienu ġew stabbiliti, aġġornati u arkivjati taћt forma informatika mis-Sur Goldfinger ma jistax jiġi aċċettat.
         Tali ċirkustanza, anki jekk hemm prova tagħha, ma tistax tippermetti li jiġi stabbilit li dawn l-iskedi huma konformi mal-kundizzjonijiet
         imsemmija fil-punt 145 iktar ’il fuq, peress li matul is-seduta GEF ammettiet li qatt ma kienet ћasbet li se jkollha tressaq
         prova relatata mad-data meta inkitbu l-imsemmija dokumenti.
      
      151   Barra minn hekk, matul it-tieni evalwazzjoni teknika, GEF ma ppreżentat l-ebda dokument oħra li jsostnu l-ispejjeż iddikjarati.
         Gћalhekk, il-konklużjonijiet li gћalihom kien wasal l-abbozz tar-rapport ta’ verifika ġew adottati fir-rapport ta’ verifika
         finali.
      
      152   F’dawn il-kundizzzjonijiet, mhemmx lok li jiġi eżaminat l-argument tal-partijiet rigward l-affermazzjonijiet li jinsabu fir-rapport
         ta’ verifika finali dwar l-iskedi ta’ attendenza li ġew ippreparati mis-Sur Goldfinger, fejn dawn huma ineżatti kemm rigward
         id-data tal-bidu tal-kuntratt, kif ukoll il-202 siegћa ddikjarati għal speċjalista ta’ l-informazzjoni f’Lulju u f’Ottubru
         1997. Fil-fatt, dawn l-iskedi ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala konformi mar-rekwiżiti probatorji meћtieġa mill-kuntratt,
         u għalhekk l-evalwazzjoni ta’ l-iżbalji msemmija iktar ’il fuq issir mingħajr skop.
      
      153   Konsegwentement, hemm lok li jiġi kkonstatat li GEF ma kinitx qed iżżomm l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati tagћha, skond
         it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali.
      
      154   Fir-rigward, b’mod partikolari, tar-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger, għandu jiġi rrilevat qabel kollox li GEF illimitat
         ruћha sabiex tafferma li l-Kummissjoni ma ħaditx in kunsiderazzjoni tal-pożizzjoni li hija kienet sostniet fl-ittra tas-Sur Pirenne
         tal-31 ta’ Jannar 2000 rigward l-abbozz tar-rapport ta’ verifika. F’din l-ittra, is-Sur Pirenne afferma mill-ġdid l-eżattezza
         tal-kalkolu tar-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger, kif ukoll il-fatt li din tikkostwixxi spiża aċċettabbli fid-dawl tas-sitwazzjoni
         tas-suq Belġjan, kif diġà kienet ddikjarat GEF fl-ittra preċedenti tagħha tat-30 ta’ Lulju 1999.
      
      155   Sussegwentement, jirriżulta mill-abbozz tar-rapport ta’ verifika tal-21 ta’ Diċembru 1999 li l-awdituri kienu għamlu kalkolu
         ġdid ta’ l-imsemmija rimunerazzjoni, għar-raġuni li din kienet tinkludi ċerti bonuses ta’ tliet snin, sabiex tieħu kunsiderazzjoni biss ta’ ammont totali ta’ bonus għal sentejn.
      
      156   Gћalhekk, safejn GEF ma qajmet l-ebda kritika dwar ir-rettifikazzjoni tal-perijodu rilevanti, hija baqgħet ma wrietx li l-awdituri
         żbaljaw fl-operat tagħhom meta naqqsu l-ammont irċevut mis-Sur Goldfinger abbażi ta’ dawn il-bonuses, b’mod li tieħu kunsiderazzjoni
         biss ta’ dawk relatati mal-perijodu ta’ sentejn li jikkorrispondi gћall-perijodu tal-proġett.
      
      157   Jirriżulta minn dak kollu li ntqal li GEF ma ressqitx prova, la dwar l-ispejjeż ta’ l-impejgati li ġew iddikjarati gћall-eżekuzzjoni
         tal-proġett u lanqas ta’ l-ineżattezza tal-kalkolu tar-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger li sar matul il-verifika tal-kontijiet.
      
      –       Fuq l-ineżattezzi ddikjarati li setgћu saru mill-awdituri dwar is-sigħat ta’ xogћol u dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati indikati
         fir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika u fir-rapport ta’ verifika finali
      
      158   Għandhom jiġu eżaminati l-argumenti ta’ GEF, meta tgħid li l-awdituri ma kinux eżatti rigward, minn naћa, il-proċedura adottata
         fit-tieni evalwazzjoni teknika u r-riżultat dwar is-sigħat tax-xogћol li din kienet waslet gћalih u, min-naћa l-oћra, il-konstatazzjonijiet
         tagћhom dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati li huma previsti fir-rapport ta’ verifika finali.
      
      159   Għal dak li jikkonċerna t-tieni evalwazzjoni teknika ta’ l-20 ta’ Mejju 2000, irid qabel xejn jiġi miċħud l-argument ta’ GEF
         li huwa bbażat fuq l-irregolarità tal-proċedura li ġiet adottata mill-awdituri. Skond GEF, dawn ta’ l-aћћar ma osservawx it-termini
         ta’ referenza ta’ l-eżami msemmija fl-ittra tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, peress li dawn ma investigawhiex fuq
         iż-żmien li hija kienet allokat għal kull kompitu u lanqas ma gћamlu stima raġnevoli taż-żmien allokat gћall-proġett. Il-metodu
         li ġie adottat, li kien jikkonsisti fil-qsim tan-numru totali ta’ sigħat ta’ xogћol li kienu ġew stmati inizjalment gћall-kompiti
         differenti, mhuwiex konformi mal-kuntratt li ma jipprovdix bħala bażi ta’ ħlas l-ispejjeż stmati, imma dawk effettivament
         sostnuti u ġġustifikati.
      
      160   F’dan ir-rigward ta’ min ifakkar, minn naћa, li, fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-Kummissjoni affermat li l-aġġustamenti
         li jinsabu fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika kienu bbażati fuq in-numru ta’ sigħat totali stmat li l-assessuri tal-proposta
         inizjali kienu kkunsidraw bħala raġonevoli gћall-eżekuzzjoni tal-kompiti. Huwa proprju minћabba l-oppożizzjoni qawwija ta’
         GEF gћal dawn l-aġġustamenti li, fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-Kummissjoni pproponiet li ssir verifika teknika
         oћra sabiex tistabbilixxi n-numru eżatt ta’ sigħat li setgħu jiġu raġonevolment mitluba għal kull wieħed mill-kompiti eżegwiti
         abbażi ta’ l-Anness Tekniku tal-kuntratt.
      
      161   Min-naћa l-oћra, l-Anness I tar-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, li jistabbilixxi li l-iskop tagħha huwa li tirrevedi
         ż-żmien raġonevolment neċessarju gћall-eżekuzzjoni tal-proġett, jippreċiża li, peress li l-proġett kien diġà s-suġġett ta’
         evalwazzjoni teknika, l-enfasi għandha tkun fuq, l-ewwel nett, il-konferma jew le ta’ l-evalwazzjoni preċedenti, fit-tieni
         lok, l-evalwazzjoni tal-konformità tal-kompiti eżegwiti bil-programm ta’ xogħol li jinsab fl-anness tekniku, fit-tielet lok,
         l-evalwazzjoni ta’ l-eżekuzzjoni korretta tal-kompiti u, fir-raba’ lok, l-evalwazzjoni tan-numru ta’ sigћat li setgħu raġonevolment
         jiġu mitluba għal kull impjegat jew għal kull kategorija ta’ impjegat.
      
      162   Minbarra dan, jirriżulta mir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika, li matulha s-Sur Goldfinger ippreżenta r-riżultati tal-proġett
         u rrisponda gћall-mistoqsijiet li sarulu matul iż-żewġ seduti li saru gћal dan il-gћan, li l-awdituri kkonstataw, fl-ewwel
         lok, li l-proġett, li d-deskrizzjoni teknika tiegћu kienet teżiġi baġit inizjali ta’ 22 xahar xogħol/impjegat, kien jeћtieġ
         riżorsi li kienu tliet darbiet akbar. Skond dawn, din il-bidla fis-sigħat neċessarji sabiex jiġi eżegwit il-proġett la kien
         ġiet iġġustifikat b’xi dokumentazzjoni u lanqas ma ġiet approvat mill-Kummissjoni. Fit-tieni lok, l-awdituri kkonstataw li
         kien diffiċli li jqabblu l-prestazzjonijiet li jidħlu fil-kuntest tal-proġett mad-dokumenti disponibbli. Skond dan ir-rapport,
         is-Sur Goldfinger ammetta din id-diffkultà, meta afferma li l-imesmmija prestazzjonijiet kienu ġew maqsuma bejn bosta dokumenti
         u li huma kienu ġew aġġustati matul iż-żmien sabiex jieħdu kunsiderazzjoni ta’ sitwazzjoni ta’ evoluzzjoni mgћaġġla ħafna.
         Barra minn hekk, is-Sur Goldfinger żied jgħid li ċerti prestazzjonijiet ma kinux ġew ipprovduti minћabba n-nuqqas ta’ interess
         min-naħa tal-partijiet.
      
      163   Fir-tielet lok, l-ispetturi kkonstataw li dawn l-ispjegazzjonijiet ma kinux appoġġjati bi provi dokumentati. Barra minn hekk,
         huma ma sabu l-ebda informazzjoni rilevanti dwar il-livell ta’ riżorsi li ġew allokati gћal kull lott ta’ xogћlijiet, peress
         li l-unika informazzjoni pprovduta kienet tirreferi gћall-ispejjeż totali fi Frank Belġjan. Is-Sur Goldfinger, li ġie mistieden
         sabiex jipprovdi informazzjoni f’dan ir-rigward, ma għamel l-ebda kjarifika.
      
      164   GEF ma tikkontestax dawn il-konstatazzjonijiet, iżda llimitat ruћha li tafferma li ebda sforz ma kien sar sabiex jivvalida
         l-kalkoli mat-tim li ħadem fuq il-proġett.
      
      165   Fl-aћћar nett, jirriżulta mill-konstatazzjonijiet li saru fil-punti 140-153 aktar ’il fuq, li GEF ma kinitx iżżomm reġistru
         tas-sigħat tax-xogћol b’mod konformi mat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali.
      
      166   Fid-dawl ta’ dawn l-elementi kollha li ssemmew aktar ’il fuq, għandu jiġi rrilevat, l-ewwel nett, li l-ebda dispożizzjoni
         tal-kuntratt ma timponi fuq il-Kummissjoni l-obbligu li teżegwixxi verifika teknika supplementari. F’dan ir-rigward, jirriżulta
         mill-proċess li GEF fl-ebda mument, lanqas quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza, ma kkontestat il-kunsens tagћha sabiex tiġi
         eżegwita din il-verifika.
      
      167   Sussegwentment, għandu jiġi kkunsidrat, kif jirriżulta mit-termini stess li fihom l-assessuri kellhom jipproċedu għal tali
         verifika, imsemmija fil-punt 61 iktar ’il fuq, li skond dawn din il-verifka kienet tikkonsisti f’reviżjoni ta’ l-ewwel verifika
         għal dak li jikkonċerna ż-żmien raġonevoli neċessarju sabiex jiġi eżegwit il-proġett, li l-imsemmija verifika tidħol fil-kuntest
         ta’ l-obbligi kuntrattwali li ż-żewġ partijiet kienu daħlu għalihom.
      
      168   Jekk huwa ċertament eżatt li l-assessuri ma setgħux jaslu, fl-eżekuzzjoni tal-missjoni tagħhom, għal riżultat li jikkorrispondi
         għax-xewqiet espressi minn GEF li jiġi rikonoxxut lilha l-ħin li hija tallega li allokat għal kull kompitu tal-proġett, xorta
         jibqa’ l-fatt li, wara dan ir-riżultat, GEF ma talbitx lill-Kummissjoni li tipproċedi sabiex tagћmel il-perizja. Kif ġie ċċarat
         fil-punt 150 aktar ’il fuq, GEF qatt ma ћasbet sabiex tipprovdi l-prova relatata mad-data tal-kumpilazzjoni, f’forma informatika,
         ta’ l-iskedi ta’ attendenza supplementari li juru s-sigħat ta’ xogћol, b’mod konformi mar-rekwiżiti previsti mill-kundizzjonijiet
         ġenerali.
      
      169   Fl-aћћar nett, bћala risposta gћall-mistoqsija li saret mill-Qorti tal-Prim’Istanza matul is-seduta, GEF ma setgћetx tispjega
         b’liema mod l-assessuri kellhom jipproċedu għal stima raġonevoli tas-sigħat ta’ xogћol allokati gћall-proġett, fin-nuqqas
         ta’ kwalunkwe prova f’dan ir-rigward.
      
      170   B’hekk l-awdituri kkunsidraw korrettament, għall-finijiet tal-kontroll ta’ l-ispejjeż mitluba minn GEF, li huma ma setgħux
         jiddeterminaw in-numru ta’ sigħat li setgħu raġonevolemnt jiġu attribwiti gћall-proġett u li huma kienu adottaw proċedura
         li kienet tikkonsisti li tibbaża n-numru ta’ sigħat ta’ xogħol aċċettati fuq in-numru ta’ sigħat stmat inizjalment. F’dawn
         il-kundizzjonijiet, il-metodu segwenti, li jikkonsisti li n-numru totali ta’ sigħat ta’ xogħol stmat inizjalment jiġi diviż
         bil-kompiti differenti, qsim li barra minn hekk huwa identiku għal dak magħmul fl-Anness Tekniku, irriżulta kumpatibbli mal-kuntratt.
      
      171   Fit-tieni lok, għandu jiġi miċћud l-argument avvanzat minn GEF, li jgħid li peress li fir-rapport finali ta’ evalwazzjoni
         teknika tal-21 ta’ Settembru 1999, il-Kummissjoni ddikjarat li x-xogћol kien ġie eżegwit u li r-riżorsi kienu ġew utilizzati
         b’mod korrett, mhuwiex raġonevoli li n-numru ta’ sigħat ta’ xogħol allokati għall-proġett li ġie aċċettat mill-Kummissjoni
         wara t-tieni evalwazzjoni teknika ta’ l-24 ta’ Mejju 2000 kien inqas mill-istima inizjali. 
      
      172   Għandu jiġi rrilevat, qabel kollox, li din id-dikjarazzjoni għandha tinqara flimkien mad-dikjarazzjonijiet l-oћra li jinsabu
         fl-istess rapport. Gћalhekk, l-assessuri affermaw li ma kienx ċar li l-isforz mwettaq fl-eżekuzzjoni tal-proġett kien konformi
         mal-pjanijiet oriġinali. Skond l-assessuri, il-persuna responsabbli mill-proġett m’gћamlitx ir-riżorsi użati jikkorrispondu
         b’mod ċar ma’ kompiti speċifiċi, li gћalhekk sar diffiċli kwalunkwe tentattiv sabiex tiġi individwata l-korrispondenza bejn
         l-attivitajiet li saru fil-kuntest ta’ kull kompitu u r-riżorsi korrispondenti. Kien wara dawn id-dikjarazzjonijiet li huma
         kkunsidraw, b’mod ġenerali, li r-riżorsi kienu ġew użati b’mod korrett. Barra minn hekk, fil-konklużjonijiet u fir-rakkomandazzjonijiet
         espressi fir-rapport, huma żiedu li, anke jekk ix-xogћol kien ġie eżegwit u li r-riżorsi ġew utilizzati, il-persuna responsabbli
         mill-proġett ma żammitx ruħha infurmata biżżejjed rigward il-proċeduri formali tal-kontroll tax-xogћol eżegwit u tar-riżorsi
         utlizzati, u dan għamel ix-xogћol tagћhom aktar diffiċli peress li kellhom, xi drabi, jagћmlu suppożizzjonijiet dwar l-impatt
         u dwar l-ispiża tal-kompiti li ma kinux ġew dokumentati tajjeb.
      
      173   Imqiegħda fil-kuntest tagћha, l-affermazzjoni irrilevata minn GEF tidher b’mod ċar bħala affermazzjoni ta’ ordni ġenerali
         li mhijiex sostnuta b’elementi konkreti, u li l-portata tagћha hija limitata mill-konstatazzjoni rigward l-insuffiċjenza ta’ dettalji
         u ta’ dikjarazzjonijiet li jirrigwardaw ix-xogћol eżegwit u r-riżorsi utlizzati, li ġew attribwiti lill-persuna responsabbli
         mill-proġett.
      
      174   Sussegwentement, l-evalwazzjoni li saret mill-Kummissjoni fir-rapport ta’ evalwazzjoni teknika, finali li ġġib id-data tal-21
         ta’ Settembru 1999, ma tirrappreżentax, fil-kawża preżenti, l-evalwazzjoni finali tal-Kummissjoni rigward ir-regolarità ta’
         l-ispejjeż sostnuti fl-eżekuzzjoni tal-proġett. Din l-evalwazzjoni saret fl-ambitu tal-verifika tal-kontijiet.
      
      175   Fl-aћћar nett, l-evalwazzjoni definittiva tas-sigħat tax-xogћol meћtieġa u li ġew effettivament użati gћat-twettiq tal-proġett
         tiddependi mill-prova pprovduta minn GEF dwar l-ispejjeż relatati miegħu. Madankollu, peress li d-dokumenti ppreżentati minn
         GEF ma ġewx ikkunsidrati bћala approprjati sabiex jikkostitwixxu l-prova rekwiżita f’dan ir-rigward mill-kuntratt, l-awdituri
         kellhom rikors gћal valuri li ġew stmati inizjalment mill-kuntratt sabiex jevalwaw is-sigħat tax-xogћol li ġew ddikjarati
         u sabiex jaċċettaw l-ispejjeż li ġew allokati gћall-proġett. Peress li dawn il-valuri ma jirrappreżentawx stimi minimi, il-valuri
         aċċettati wara l-kontroll li sar mill-Kummissjoni jistgћu jirriżultaw aktar baxxi.
      
      176   Fil-kawża preżenti, huwa paċifiku li l-awdituri stabbilixxew l-elenku tal-prestazzjonijiet marbuta ma’ kull kompitu previst
         fil-proġett, b’mod konformi ma’ l-Anness Tekniku, u stmaw li r-riżultati tat-tieni u tat-tielet kompitu ma kinux jidhru jew
         ma kinux sћaћ.
      
      177   Wara dan l-istћarriġ, in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol inizjalment stmat fid-deskrizzjoni teknika tal-kuntratt ġie mnaqqas gћal
         dawn iż-żewġ kompiti partikolari.
      
      178   F’dawn iċ-ċirkustanzi, fir-rigward tat-tieni evalwazzjoni teknika, għandu jiġi konkluż li, peress li GEF ma pprovdiet l-ebda
         prova li tista ssostni s-sigħat ta’ xogћol iddikjarati, l-awdituri kienu b’mod korrett wettqu l-kontroll tagћhom billi bbażaw
         ruћhom fuq id-deskrizzjoni teknika tal-kuntratt u naqqsu n-numru ta’ sigħat li ġew iddikjarati fir-rigward tal-kompiti mhux
         eżegwiti.
      
      179   Rigward ir-rapport ta’ verifika finali tat-28 ta’ Ġunju 2000, GEF mhijiex korretta meta tikkontesta l-konstatazzjoni ta’ l-awdituri
         bbażata fuq l-analiżi tar-relazzjoni bejn il-fatturat u l-ispejjeż ta’ l-impjegati, li tinsab fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika
         u adottata fir-rapport ta’ verifika finali, li jipprovdi li l-ispejjeż ta’ l-impjegati li kienu ġew fatturati kineu ġew sopravalutati
         b’mod serju.
      
      180   Fil-fatt, jirriżulta mill-ittra tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 2000 li l-awdituri, gћalkemm qiesu meћtieġ f’ċerti każijiet
         li l-ispejjeż jinqasmu, illimitaw ruћhom sabiex jivverifikaw id-data pprovduta minn GEF skond il-kontabbilità proprja tagћha. Il-fatt li, matul is-sena fiskali 1996/1997, kien sar fatturat li
         jammonta gћal BEF 6.5 miljun bi spiża ta’ l-impjegati tlaћћaq is-somma ta’ BEF 5.5 miljun, u li, matul is-sena fiskali 1997/1998
         sar kważi l-istess fatturat, jiġifieri ta’ BEF 6.2 miljun, bl-ispiża ta’ l-impjegati li tammonta gћal BEF 2.3 miljun, jindika
         li l-ispejjeż ta’ l-impjegati li ġew fatturati lill-Kummissjoni kienu sopravalutati. Anki jekk jiġi preżunt, bħal ma tallega
         GEF, li l-preżentazzjoni tal-figuri setgћet taffettwa r-rappreżentazzjoni eżatta tal-perijodi kkonċernati, GEF kienet taf
         perfettament dwar dan meta saru l-kontijiet finanzjarji, u setgћet ippreżentathom mod ieћor. Barra minn hekk, b’risposta gћall-mistoqsija
         li saret mill-Qorti tal-Prim’Istanza fuq dan il-punt, GEF ammettiet, matul is-seduta, li kien l-obbligu tagћha li tippreżenta
         l-figuri ċċitati iktar ’il fuq filwaqt li tikkunsidra l-ħin varjabbli invokat.
      
      181   Gћaldaqstant l-ilmenti kollha dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati għandhom jiġu miċћuda.
       Fuq l-ispejjeż li jikkonċernaw l-intestaturi “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” u “spejjeż oћra”
      182   GEF issostni li hija ddokumentat u ġġustifikat dawn l-ispejjeż kollha. Dan huwa l-każ ta’ l-ispejjeż relatati ma’ l-istudju
         Datamonitor u x-xiri ta’ oġġetti żgћar fil-libreriji, u li GEF qiegћda tippreżenta bћala eżempji tan-nuqqas ta’ qbil tagћha
         fir-rigward tar-rifjut tal-Kummissjoni. Gћalhekk għandu jiġi eżaminat, gћal kull intestatura ta’ l-ispejjeż in kwistjoni,
         jekk GEF resqitx il-prova korrispondenti.
      
      –       “Spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ l-għejxien” iddikjarati fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      183   Mill-abbozz tar-rapport ta’ verifika, kif ukoll mir-rapport ta’ verifika finali li jikkorrispondi miegħu fuq dan il-punt,
         jirriżulta li GEF kienet iddikjarat, fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż tagħha, ammont ta’ BEF 261 869 (EUR 6 450) taћt
         l-intestatura “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien”, li jitniżżlu taћt l-intestatura “spejjeż ta’ netwerking”.
      
      184   Dan l-ammont kien jinkludi l-ispiża ta’ BEF 126 871 (EUR 3 145.05), li tirrigwarda l-ћlas ta’ l-studju pprovdut mid-Datamonitor.
      185   Barra minn hekk, il-Kummissjoni kklassifikat mill-ġdid l-ammont ta’ BEF 62 750, li ġie ddikjarat bћala spiża ta’ l-ivvjaġġar,
         u ttrasferiet din is-somma minn taћt l-intestatura “spejjeż oћra” gћall-intestatura “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien”.
      
      186   L-ammont ta’ BEF 64 121, li ġie miċћud fil-kuntest tat-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż, gћaldaqstant jikkorrispondi mar-riżultat
         ta’ l-operazzjoni li permezz tagћha mis-somma ta’ 261 869 jitnaqqas ir-riżultat ta’ l-operazzjoni sussegwenti, jiġifieri 261 869 -126 871 + 62 750,
         li jwassal gћar-riżultat finali ta’ 64 121.
      
      187   Fir-rigward, fl-ewwel lok, ta’ l-ammont relatat mal-ћlas ta’ l-istudju Datamonitor (BEF 126 871), il-Kummissjoni mmotivat
         ir-rifjut tagћha billi bbażat ruћha fuq il-fatt li din l-ispiża ma setgћetx tiġi rimborżata taћt din l-intestatura. Fil-fatt
         hija kkunsidrat li din l-ispiża kellha tiġi kklassifikata bћala servizz ta’ gћajnuna teknika esterna u gћalhekk kellha tiġi
         kklassifikata taћt l-intestatura “spejjeż oћra”, u li gћaldaqstant kellha tiġi approvata minn qabel mill-Kummissjoni, skond
         l-ewwel subinċiż ta’ l-Artikolu 13(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali. Madankollu, huwa paċifiku li tali approvazzjoni preliminari
         ma seћћitx fil-kawża preżenti.
      
      188   F’dan ir-rigward għandu jiġi kkonstatat li l-fattura relatata ma’ din l-ispiża, mehmuża bħala anness mar-rikors, ma tippermettix
         li jiġi determinat taћt liema intestatura din l-ispiża gћandha tiġi inkluża.
      
      189   Għandu jiġi kkonstatat ukoll li, sabiex tiġi kkontestata l-ћtieġa ta’ awtorizzazzjoni preliminari tal-Kummissjoni, GEF l-ewwel
         nett sostniet, bħala risposta gћal mistoqsija bil-mitkub tal-Qorti tal-Prim’Istanza, li l-istudju Datamonitor jidħol fil-kuntest
         tal-kompitu 3 tal-proġett, u li l-ispiża relatata magħha kellha tiġi klassifikata taћt l-intestatura “dokumentazzjoni”, li
         gћal dan it-tabelli 2 u 5 ta’ l-anness tekniku jipprovdu ammont totali ta’ EUR 11 056. Sussegwentement hija affermat matul
         is-seduta li l-ispejjeż relatati ma’ dan l-istudju kienu jaqgħu taħt l-Artikolu 13(4) tal-kundizzjonijiet ġenerali, li skond
         dan l-approvazzjoni tal-Kummissjoni gћandha titqies bћala mogћtija jekk din ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni fi żmien xahrejn
         minn mindu din tkun irċeviet it-talba bil-miktub.
      
      190   Fir-rigward ta’ dawn il-konstatazzjonijiet, il-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li GEF ma ressqet l-ebda prova adattata sabiex
         turi li l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija żbaljata.
      
      191   Fil-fatt, minn naћa, l-istudju tad-Datamonitor, li ġie ordnat fi Frar 1998 bi tћejjija tal-laqgħa ta’ diskussjoni dwar it-teknoloġija
         finanzjarja tas-27 ta’ Marzu 1998, ma jikkostitwixxix pubblikazzjoni li gћandha l-gћan li xxerred l-informazzjoni dwar ix-xogћol
         li sar fil-kuntest tal-proġett, skond it-tielet subinċiż ta’ l-Artikolu 13(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali.
      
      192   Min-naћa l-oћra, jekk jiġi preżunt, kif GEF sostniet gћall-ewwel darba matul is-seduta, li l-istudju Datamonitor jaqa’ taћt
         l-intestatura “spejjeż speċifiċi sinjifikanti” prevista fl-Artikolu 13(4) tal-kundizzjonijiet ġenerali, u li l-Kummissjoni
         ma qajmen l-ebda oġġezzjoni fix-xahrejn ta’ wara li rċeviet it-talba bil-miktub, GEF xorta baqgħet ma wrietx li din it-talba
         kienet ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni.
      
      193   F’dawn il-kundizzjonijiet, GEF ma wrietx li l-ispiża allokata gћall-istudju Datamonitor ma kinitx servizz ta’ gћajnuna teknika
         esterna li taqa’ taћt l-intestatura “spejjeż oћra”. Konsegwentement, il-Kummissjoni ġustament irrifjutat il-ћlas relatat ma’
         l-imsemmija spiża.
      
      194   Fir-rigward, fit-tieni lok, dwar l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar, GEF illimitat ruћha, fl-ittra tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar
         2000, sabiex tikkontesta l-mertu tar-rifjut ta’ l-ispejjeż relatati mal-vjaġġi ddikjarati fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż,
         spejjeż li, skond GEF, kienu dokumentati u ġġustifikati, u li gћal dawn il-kuntratt ma kienx jipprovdi proċeduri ta’ awtorizzazzjoni
         f’każ ta’ trasferimenti ġewwa l-KEE. Fir-risposta tagћha permezz ta’ l-ittra ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-Kummissjoni spjegat
         li l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar gћal ammont ta’ BEF 62 750 ma ġewx miċћuda, iżda ġew trasferiti mill-intestatura “spejjeż oћra”
         gћall-intestatura “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien”. Gћalhekk din mhijiex kwistjoni ta’ nuqqas ta’ prova ta’ dawn l-ispejjeż.
      
      195   Matul is-seduta, GEF ammettiet li dawn kienu ispejjeż li ġew trasferiti taћt intestatura oћra u li kienet irċeviet il-ћlas.
         Gћaldaqstant l-ilment huwa mingћajr skop.
      
      –       “Spejjeż oћra” iddikjarati fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      196   Mill-abbozz tar-rapport ta’ verifika, kif ukoll mir-rapport ta’ verifika finali jirriżulta li taћt l-intestatura “spejjeż
         oћra” GEF kienet iddikjarat ammont ta’ BEF 155 006 (EUR 3 818).
      
      197   Dan l-ammont kien jinkludi l-ispiża ta’ BEF 62 750, bћala spejjeż ta’ l-ivvjaġġar, li ġiet ittrasferita mill-Kummissjoni taћt
         l-intestatura “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” (ara l-punti 194 u 195 aktar ’il fuq), kif ukoll l-ispiża ta’ BEF 92 256,
         bћala spejjeż ta’ telefon u ta’ l-Internet.
      
      198   Fir-rigward tar-rifjut ta’ dan l-aћћar ammont, GEF illimitat ruћha sabiex fl-ittra tas-Sur Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000
         li tafferma li, “fejn jikkonċerna l-ispejjeż tat-telefon u ta’ l-Internet, dan is-suġġett jista’ jiġi diskuss b’mod dettaljat,
         peress li l-kuntratt tal-FIWG jipprevedi r-rimborż ta’ l-ispejjeż marbuta ma’ l-Internet u partikolarment gћall-operazzjoni
         tal-sit ta’ l-Internet FIWG, iżda [li din kienet tippreferi] li ma tindirizzax dan (…), minћabba n-nuqqas ta’ żmien”. Fir-risposti
         tagћha gћall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza, GEF esprimiet il-konvinzjoni li l-kuntratt u l-linji gwida kienu jawtorizzawha
         sabiex titlob dawn l-ispejjeż, peress li, b’mod partikolari, l-anness tekniku jipprovdi, fit-tabella 2, b’riferiment gћall-kompitu
         5, ammont ta’ EUR 5 500 gћall-ispejjeż ta’ l-Internet u peress li dan il-kompitu gћandu bħala gћan eżklużiv il-ħolqien u l-manutenzjoni
         tas-sit ta’ l-Internet. Matul is-seduta, GEF iddikjarat li din l-ispiża ma taqax taћt l-intestatura “spejjeż ġenerali”, peress
         li din tikkonċerna spejjeż differenti, li huma speċifiċi skond in-natura u gћalhekk minħabba dan il-fatt jaqgћu taћt l-anness
         tekniku.
      
      199   Fir-risposta tagћha permezz ta’ l-ittra ta’ l-20 ta’ Marzu 2000 il-Kummissjoni spjegat li dawn l-ispejjeż kienu ġew miċћuda
         minћabba li, b’mod konformi ma’ l-Artikolu 13(5) tal-kundizzjonijiet ġenerali, dawn kienu jaqgћu taћt l-intestatura “spejjeż
         ġenerali”.
      
      200   Peress li, minn naћa, GEF tikkunsidra bħala mhux korrett ir-rifjut, in ġenerali, ta’ l-ispejjeż li jaqgћu taћt l-intestatura
         “spejjeż oћra”, li jinsab fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika u adottat fir-rapport ta’ verifika finali, iżda li, min-naћa
         l-oћra, hija ma tressaq l-ebda argument speċifiku sabiex turi la kif il-pożizzjoni żbaljata tal-Kummissjoni, b’mod partikolari
         l-klassifikazzjoni ta’ dawn l-ispejjeż taħt l-intestatura “spejjeż ġenerali” hija żbaljata, u lanqas ma turi, dejjem jekk
         wieħed jippreżupponi li kien possibbli li ssir distinzjoni konkreta ta’ l-ispejjeż ta’ l-Internet mill-ammont mitlub, li dawn
         l-ispejjeż kellhom jaqgћu eżklużivament taћt il-kompitu 5 tal-proġett. Gћalhekk, l-argumenti mressqa minn GEF f’dan ir-rigward
         gћandhom jiġu miċћuda.
      
      –       “Spejjeż oћra” iddikjarati fit-tielet dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      201   Mill-abbozz tar-rapport ta’ verifika, kif ukoll mir-rapport ta’ verifika finali, jirriżulta li, fit-tielet dikjarazzjoni ta’
         l-ispejjeż tagћha, GEF kienet iddikjarat ammont ta’ BEF 318 034 (EUR 7 833) taћt l-intestatura “spejjeż oћra”.
      
      202   Dan l-ammont kien jinkludi l-ispiża ta’ BEF 72 221 (EUR 1 790.31), gћall-akkwist ta’ oġġetti żgћar f’libreriji, u dik ta’
         BEF 245 813 (EUR 6 093.54), gћall-ispejjeż tat-telefon u ta’ l-Internet.
      
      203   Rigward l-ammont relatat ma’ l-akkwist ta’ oġġetti żgћar f’libreriji (BEF 72 221), il-Kummissjoni mmotivat ir-rifjut tagћha
         billi gћamlet riferiment gћall-fatt li dawn l-oġġetti ma kellhom l-ebda relazzjoni speċifika mal-proġett.
      
      204   Fis-sottomissjonijiet tagћha, GEF illimitat ruћha sabiex tikkonstata li hemm kategorija ta’ spejjeż rimborżabbli gћad-“dokumentazzjoni”,
         sa limitu ta’ l-ammont ta’ EUR 11 056, u li l-imsemmija xirjiet kienu meћtieġa sabiex jiġu eżegwiti l-kompiti previsti fil-kuntest
         tal-proġett. Barra minn hekk, bћala anness gћar-risposti tagћha gћad-domandi tal-Qorti tal-Prim’Istanza u sabiex turi l-konnessjoni
         bejn dawn l-ispejjeż u l-proġett, GEF ipproduċiet xi rċevuti tal-ћlas li saru permezz ta’ żewġ karti ta’ kreditu, irċevuta
         maћruġa b’cash register, ċerti estratti ta’ kont ta’ karta ta’ kreditu, fatturi li jirrigwardaw żewġ libreriji, abbonament u żewġ paġni b’riferenzi
         biblijografiċi.
      
      205   F’dan ir-rigward, huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li dawn id-dokumenti ma fihom l-ebda informazzjoni li tippermetti li tiġi
         stabbilita l-konnessjoni meћtieġa bejn il-ktieb jew il-pubblikazzjoni mixtrija u l-proġett. Isegwi li GEF baqgħet ma wrietx
         il-ћtieġa ta’ dawn l-ispejjeż u l-konnessjoni tagħhom mal-proġett.
      
      206   Fir-rigward ta’ l-ammont ta’ l-ispejjeż tat-telefon u ta’ l-internet (BEF 245 813), il-pożizzjoni tal-Kummissjoni, kif ukoll
         dik ta’ GEF huma identiċi għal dawk diġà esposti fil-punti 197 sa 200 aktar ’il fuq, li jirreferu gћal spejjeż identiċi. Gћaldaqstant,
         l-argumenti mressqa minn GEF gћandhom jiġu miċћuda minħabba l-motivi esposti fil-punt 200 aktar ’il fuq.
      
      –       “Spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” li ġew miċħuda fl-ittra ta’ aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћar-raba’ perijodu
      207   Rigward l-ispejjeż li ġew miċћuda fl-ittra ta’ aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћar-raba’ perijodu, jiġifieri s-somma ta’ EUR 3 404,
         li taqa’ taћt “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien ” ta’ l-intestatura “spejjeż ta’ netwerking”, u dik ta’ EUR 1 608 li
         taqa’ taћt l-intestatura “spejjeż oћra”, il-Kummissjoni mmotivat iċ-ċaћda tagћha billi invokat il-fatt li dawn l-ispejjeż
         ma kinux sostnuti permezz ta’ fatturi.
      
      208   Fuq dan il-punt huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li GEF ma pprovdiet l-ebda element ta’ prova relatat ma’ dawn l-ispejjeż,
         tant illi din ma wrietx in-natura żbaljata tar-rifjut mill-Kummissjoni, ta’ dawn l-ispejjeż.
      
      209   Gћaldaqstant, dan il-motiv gћandu jiġi miċћud.
      2.     Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali u tal-prinċipju
            ta’ amministrazzjoni tajba
      a)     L-argumenti tal-partijiet
      210   GEF qabel kollox issostni li jirriżulta mill-imġieba tal-Kummissjoni li din ma osservatx l-obbligu tagћha li teżegwixxi l-kuntratt
         in bona fide, u gћaldaqstant din kisret it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 1134(3) tal-Kodiċi Ċivili tal-Belġju.
      
      211   Gћalhekk, GEF tirrileva li l-Kummissjoni kienet taf, minn naћa, li n-numru ta’ sigħat li ġew stmati gћall-eżekuzzjoni tal-proġett
         kien inqabeż u li, f’ċertu mument, kien effettivament ġie maqbuż u, min-naћa l-oћra, li l-bażi tal-kalkolu ta’ l-ispejjeż
         ta’ l-impjegati kienet ġie mibdul bejn l-istima inizjali u tal-bidu u meta tlesta l-kwestjonarju finanzjarju, iżda li din
         qatt ma fformulat osservazzjonijiet negattivi f’dan ir-rigward. B’hekk il-Kummissjoni kienet aċċettat li GEF talloka aktar
         sigħat għall-proġett minn kemm kien ġiet stamt fil-bidu, b’rati għal kull siegћa li kienu ferm inqas. GEF tikkonstata, barra
         minn hekk, li l-Kummissjoni rrifjutat milli tikkunsidra l-osservazzjonijiet tagћha dwar l-abbozz tar-rapport ta’ verifika
         meta kien qed jitћejja r-rapport ta’ verifika finali. Il-komunikazzjoni tar-rapport ippreparat wara li t-tieni evalwazzjoni
         teknika kien intbagћat lill-konsulent legali fis-27 ta’ Ottubru 2000, kien ċaħħadha milli tifformula osservazzjonijiet fuq
         dan ir-rapport, li kien il-bażi tar-rapport ta’ verifika finali tat-28 ta’ Ġunju 2000. Fl-aћћar nett, il-Kummissjoni kienet
         irrifjutat li torganizza l-laqgћa li ġiet imwiegћda wara li bidlet l-attitudni tagћha fejn jirrigwarda l-ispejjeż tal-proġett.
      
      212   Sussegwentement GEF tqis li l-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali, kif ukoll il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba, peress li din ma kinitx ikkomunikatilha
         fi żmien raġonevoli l-bidla fil-pożizzjoni tagћha rigward l-aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż relatati mal-proġett. Fil-fatt, il-Kummissjoni
         kienet infurmat lil GEF dwar il-bidla fil-pożizzjoni tagћha f’Diċembru 1999, jiġifieri sitt xhur wara l-konklużjoni tal-proġett
         u tliet xhur wara r-rapport ta’ evalwazzjoni teknika finali. Madankollu, sa mill-preżentazzjoni lill-Kummissjoni ta’ l-ewwel
         dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż, f’Marzu 1998, kien jidher ċar li n-numru stmat ta’ ћin ta’ xogћol kien inqabeż u, matul il-preżentazzjoni
         tat-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż, f’Ottubru 1998, kien jidher ċar li n-numru stmat ta sigħat ta’ xogћol kien effettivament
         inqabeż. Hija tikkonkludi billi tgħid li l-Kummissjoni ma kinitx ikkomunikat l-oġġezzjonijiet tagћha fi żmien raġonevoli,
         meta jitqies li din gћandha servizzi organizzati tajjeb li sa mill-bidu segwew il-proġett mill-qrib ħafna.
      
      213   GEF tinvoka, in sostenn ta’ dan l-argument, żewġ sentenzi, waћda tal-hof van beroep te Brussel (il-Belġju) (Il-Qorti ta’ l-Appell
         ta’ Brussell) tat-18 ta’ Settembru 1991 (R.W., 1991-1992, p. 677) u l-oћra ta’ hof van beroep te Antwerpen (il-Belġju) (il-Qorti
         ta’ l-Appell ta’ Antwerp) tal-5 ta’ Frar 1992 (T.R., 1992, p. 174), li minnhom jirriżulta li l-prinċipji ta’ amministrazzjoni
         tajba u ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali jimplikaw, għal dak li jikkonċerna l-obbligi ta’ l-informazzjoni, ir-rispett għal
         terminu raġonevoli.
      
      214   Il-Kummissjoni tikkontesta l-mertu ta’ dan il-motiv billi ssostni li l-att li pproċeda għal verifika tal-kontijiet, skond
         l-Artikolu 17 tal-kundizzjonijiet ġenerali, ma jistax jiġi kkunsidrat bћala bidla fil-pożizzjoni inizjali tagћha.
      
      b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      215   Fl-ewwel lok, kif jirriżulta mill-punti 118-124 aktar ’il fuq, il-fatt li l-Kummissjoni kkunsidrat id-dikjarazzjonijiet ta’
         l-ispejjeż li ġew sottomessi minn GEF, li din gћamlet ċerti pagamenti f’dan ir-rigward u li fformulat osservazzjonijiet pożittivi
         dwar l-eżekuzzjoni tal-proġett, ma jfisser bl-ebda mod li l-Kummissjoni kienet aċċettat definittivament l-ispejjeż iddikjarati.
         
      
      216   Għandu jiġi rilevat f’dan ir-rigward li l-imġieba tal-Kummissjoni, matul il-perijodu ta’ l-eżekuzzjoni tal-proġett, kien ġie
         adottat fir-rispett ta’ l-obbligi tagħha li joħorġu mill-kuntratt.
      
      217   Fit-tieni lok, rigward l-argument ta’ GEF li huwa bbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni ma kinitx ikkunsidrat, fir-rapport ta’
         verifika finali, l-osservazzjonijiet mitluba lil GEF dwar l-abbozz tar-rapport ta’ verifika u li jissemmew fl-ittra tas-Sur
         Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000, għandu jiġi rrilevat li l-Kummissjoni rrispondiet għall-punti kollha mqajma f’din l-ittra.
         Fil-fatt din ta’ l-aћћar, b’ittra ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, spjegat il-motivi gћaliex hija kienet ikkunsidrat li l-osservazzjonijiet
         tas-Sur Pirenne ma kinux fondati.
      
      218   Gћalhekk, fl-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-Kummissjoni spjegat ir-raġunijiet għaliex GEF ma setgħetx issostni l-affermazzjonijiet
         segwenti, magħmula fl-ittra tas-Sur M. Pirenne tal-31 ta’ Jannar 2000 : fl-ewwel lok, li l-akkużi u l-allegazzjonijiet li
         jinsabu fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika ma kinux ġew identifikati la matul il-verifika tal-kontijiet u lanqas fl-ittra
         sussegwenti għal din il-verifika tas-Sur Schelling tad-9 ta’ Lulju 1999, u li dawn kienu jikkontradixxu l-appoġġ amministrattiv
         u sostanzjali li l-Kummissjoni kienet tat gћall-proġett; fit-tieni lok, li d-data tal-bidu tal-kuntratt prevista f’dan ta’
         l-aћћar kienet sempliċement data ta’ riferiment; fit-tielet lok, li GEF kienet iżżomm l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati
         skond it-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 13(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali; fir-raba’ lok, li r-raġunijiet invokati mill-Kummissjoni
         sabiex tiċћad il-validità ta’ l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari, jiġifieri d-data tal-bidu tal-proġett
         u l-ћin li ġie rreġistrat gћall-ispeċjalista ta’ l-informatika, ma kinux ġustifikati; fil-ћames lok, li t-tqabbil li sar mill-awdituri
         fit-tabella tal-paġna 4 ta’ l-abbozz tar-rapport ta’ verifika bejn il-fatturat u l-ispejjeż ta’ l-impjegati kien żbaljat;
         fis-sitt lok, li l-kalkolu tar-rimunerazzjoni tas-Sur Goldfinger kien żbaljat. Fl-aћћar nett, il-Kummissjoni spjegat ukoll,
         minn naħa, ir-raġunijiet li gћalihom hija kienet ċaћdet l-ispejjeż relatati mal-pagament ta’ l-istudju Datamonitor (BEF 126 871),
         l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar li kienu jammontaw gћal BEF 62 750, l-ispejjeż relatati ma’ xiri għal-libreriji u l-ispejjeż tat-telefon
         u ta’ l-internet. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkontestat il-konklużjonijiet ta’ GEF li huma intiżi sabiex juru li l-Kummissjoni
         kienet aċċettat l-ispejjeż iddikjarati kollha u li kienet approvat l-użu ta’ dawn fl-eżekuzzjoni tal-proġett.
      
      219   Kif jirriżulta mill-ittra tagћha ta’ l-20 ta’ Marzu 2000, il-Kummissjoni effettivament ikkunsidrat l-osservazzjonijiet tas-Sur
         Pirenne. Il-fatt li l-Kummissjoni kienet essenzjalment żammet il-pożizzjoni li hija kienet adottat fl-abbozz tar-rapport ta’
         verifika kien ġie żviluppat fir-rapport ta’ verifika finali ma jfissirx gћalhekk li din injorat dawn l-osservazzjonijiet,
         iżda sempliċement ifisser li din ma kinitx tara bћala meћtieġ li tbiddel il-pożizzjoni inizjali tagћha wara l-eżami mill-ġdid.
      
      220   Rigward, fit-tielet lok, l-allegata impossibbiltà, gћal GEF li tippreżenta l-osservazzjonijiet tagћha dwar ir-rapport tat-tieni
         evalwazzjoni teknika, peress li dan kien ġie kkomunikat lilha biss fis-27 ta’ Ottubru 2000, għandu jiġi rrilevat qabel kollox
         li dan ir-rapport jirrappreżenta rendikont tal-laqgћa li kienet saret bejn l-awdituri u s-Sur Goldfinger fl-24 ta’ Mejju 2000,
         li matulha dan kien ippreżenta r-riżultati tal-proġett u kien ġie mistieden sabiex jirrispondi gћal ċerti domandi waqt iż-żewġ
         sessjonijiet li ġew organizzati gћal dan il-gћan.
      
      221   Kif ġie kkonstatat fil-punti 162 u 163 aktar ’il fuq, jidher li, matul il-laqgћa li fiha l-imsemmija evalwazzjoni teknika
         kienet seħħet, GEF setgħt tieħu pożizzjoni fuq il-kwistjonijiet essenzjali ta’ din l-evalwazzjoni. Fil-fatt, GEF ma tiċħadx
         li dan ma kienx il-każ.
      
      222   Sussegwentement, għandu jiġi kkonstatat li r-rapport ta’ verifika finali adotta, f’parti estensiva, il-konstatazzjonijiet
         li kienu saru diġà mill-awdituri fl-abbozz tar-rapport ta’ verifika, u li fuqhom GEF kienet ћadet pożizzjoni. L-unika differenza
         bejn il-kalkoli li saru f’dawn iż-żewġ rapporti kienet minћabba l-fatt li, wara t-tieni evalwazzjoni teknika, ġie aġġustat
         in-numru ta’ sigħat li ġew ikkunsidrati. Dan ta’ l-aћћar kien sar abbażi tat-tieni evalwazzjoni teknika u jirriżulta mill-fatt
         li l-Kummissjoni kienet naqqset in-numru ta’ sigћat stmati gћall-eżekuzzjoni tat-tieni u tat-tielet kompiti. Anki jekk jiġi
         preżunt li GEF ma setgћetx tieћu pożizzjoni fuq dan l-aћћar punt matul it-tieni evalwazzjoni teknika, hija ma ppreżentat l-ebda
         element quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza li jista’ juri żball fl-aġġustament.
      
      223   Fl-aћћar nett għandu jiġi rrilevat ukoll li, minbarra dan, kif jirriżulta mill-evalwazzjoni magħmula fuq il-proċedura u r-riżultat
         ta’ din l-evalwazzjoni teknika, fil-punti 159-178 aktar ’il fuq, l-ilmenti mressqa minn GEF dwar din l-evalwazzjoni mhumiex
         fondati.
      
      224   Fl-aћћar nett, il-Kummissjoni ma tistax tiġi akkużata li ma organizzatx laqgћa ma’ GEF qabel ma tlesta r-rapport ta’ verifika
         finali.
      
      225   B’ittra tal-21 ta’ Diċembru 2000 GEF talbet lill-Kummissjoni sabiex torganizza laqgћa sabiex jiġu diskussi, fl-ewwel lok,
         il-metodu kif jiġi ddeterminat il-prezz tal-proġett, fit-tieni lok, il-proċedura u l-kontenut tar-rapport tat-tieni evalwazzjoni
         teknika, fit-tielet lok, ir-rapport ta’ verifika finali u l-metodu ta’ kif sar u, fl-aћћar nett, ir-raġunijiet gћaliex GEF
         kienet konvinta li aġixxiet b’mod konformi mal-kuntratt, anki fid-dawl ta’ l-imġieba tal-Kummissjoni matul l-eżekuzzjoni tal-proġett.
      
      226   Din it-talba ġiet imtennija bl-ittri tal-21 ta’ Frar u tas-26 ta’ Lulju 2001, li GEF bagћtet lill-Kummissjoni.
      227   Għandu jiġi rrilevat, minn naћa, li mhemm l-ebda dispożizzjoni kuntrattwali li timponi fuq il-Kummissjoni li tagћmel dawn
         il-laqgћat.
      
      228   Min-naћa l-oћra, huwa minnu li l-Kummissjoni, bl-ittra tat-2 ta’ Frar 2001, kienet infurmat lil GEF, minn naħa, dwar il-fatt
         li l-OLAF kien fetaћ inkjesta dwar il-FIWG u, min-naħa l-oħra, il-fatt li kellha ssir laqgћa magħha sabiex jiġu eżaminati
         u diskussi l-kwistjonijiet marbuta mar-rapport ta’ verifika finali, kif ukoll il-punti ċċitati fl-ittra ta’ GEF tal-21 ta’
         Diċembru 2000 safejn dawn kienu rilevanti għall-inkjesta tal-Kummissjoni.
      
      229   Madankollu jirriżulta minn dawn ir-raġunijiet kollha esposti iktar ’il fuq, li, jekk bħal ma rrilevat il-Kummissjoni, hija
         kellha l-elementi u l-osservazzjonijiet kollha li ġew sottomessi minn GEF gћall-kwistjonijiet imqajma fl-ittri msemmija iktar
         ’il fuq u li gћalihom il-Kummissjoni kienet diġà wieġbet, u peress li GEF kellha l-opportunità li tiddiskuti l-konstatazzjonijiet
         ta’ l-awdituri, b’mod partikolari matul it-tieni evalwazzjoni teknika, irriżulta li ma kien hemm bżonn ta’ l-ebda laqgћa.
         
      
      230   GEF iżżid li, peress li l-Kummissjoni kienet infurmatha rigward il-pożizzjoni tagћha dwar is-sigћat tax-xogћol f’Diċembru
         1999, jiġifieri sitt xhur wara li kien tlesta l-proġett u tliet xhur wara l-pubblikazzjoni tar-rapport ta’ evalwazzjoni teknika
         finali, din ma kinitx osservat perijodu ta’ żmien raġonevoli.
      
      231   F’dawn iċ-ċirkustanzi huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li, kif ġie ppreċiżat iktar ’il fuq, skond l-Artikolu 17 tal-kundizzjonijiet
         ġenerali, il-Kummissjoni gћandha d-dritt li tagћmel il-verifiki tal-kontijiet matul is-sentejn ta’ wara d-data ta’ l-aћћar
         ћlas dovut mill-Kummissjoni jiġifi jew fit-tmiem tal-kuntratt. Madankollu, l-abbozz tar-rapport ta’ verifika, kif ukoll ir-rapport
         ta’ verifika finali, li ntbagћtu lil GEF fil-21 ta’ Diċembru 1999 u fit-18 ta’ Lulju 2000 rispettivament, jidћlu preċiżament
         fil-perijodu ta’ sentejn previst fl-Artikolu 17 tal-kundizzjonijiet ġenerali.
      
      232   F’dawn il-kundizzjonijiet, ir-raba’ motiv ma jistax jiġi milqugħ.
      3.     Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju tal-ћarsien ta’ l-aspettattivi leġittimi
      a)     L-argumenti tal-partijiet
      233   GEF tikkunsidra li l-imġieba tal-Kummissjoni ħeġġiġha li jkollha aspettattivi leġittimi dwar il-fatt li l-mod kif hija ddikjarat
         l-ispejjeż u s-sigħat tax-xogћol kien konformi mal-kuntratt, li l-ћlasijiet li kienu saru diġà kienu ġġustifikati u, gћaldaqstant,
         li hija ssodisfat il-kundizzjonijiet kollha meћtieġa sabiex tirċievi l-bilanċ tal-ћlas mitlub.
      
      234   Din tirreferi, f’dan ir-rigward, gћall-kuntratti ta’ qabel li kienu ġew konklużi mal-Kummissjoni, li fil-kuntest tagћhom din
         kienet semmiet globalment in-numru ta’ ġranet ta’ xogћol użati gћall-proġett, li l-Kummissjoni kienet ikkonfermat, bosta drabi,
         li tali proċedura kienet suffiċjenti.
      
      235   Fil-kawża preżenti, GEF kienet imliet il-formoli kollha kif kien mitlub, fejn indikat b’mod partikolari fuq waħda minnhom,
         b’mod dettaljat, is-sigħat ta’ xogћol u r-rata kull siegћa.
      
      236   Barra minn hekk, id-dikjarazzjonijiet ta’ l-ispejjeż kollha li GEF ippreżentat kienu ġew eżaminati minn servizzi differenti
         tal-Kummissjoni u din ta’ l-aћћar qatt ma kienet talbet lil GEF sabiex tipproduċi informazzjoni addizzjonali dwar il-ћin allokat
         gћall-proġett qabel ma pproċediet bil-ћlas dovut lilha. Anki meta kien evidenti gћall-Kummissjoni li n-numru ta’ sigħat tax-xogћol
         kien ser, jew kien diġà inqabeż, rispettivament matul il-preżentazzjoni ta’ l-ewwel u t-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż,
         madankollu l-Kummissjoni kienet gћamlet il-pagament relatat magħhom. Fl-aћћar nett, il-proġett qatt ma kien is-suġġett ta’
         proċedura amministrattiva ta’ “dawl aћmar”, li l-Kummissjoni tuża gћal proġetti problematiċi. Bil-kontra, matul l-eżekuzzjoni
         tal-proġett, GEF irċeviet mill-Kummissjoni osservazzjonijiet pożittivi biss dwar dan. B’hekk ma jistax jiġi kkontestat li
         l-pożizzjoni espliċita ta’ aċċettazzjoni li l-Kummissjoni kienet adottat rigward l-eżekuzzjoni tal-proġett hija s-suġġett
         ta’ taqlib totali.
      
      237   Il-Kummissjoni tikkontesta l-argumenti mressqa minn GEF u ssostni li hija aġixxiet b’mod konformi mat-termini tal-kuntratt.
      b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      238   F’dan ir-rigward għandu jiġi rrilevat li dan il-motiv mhuwiex fondat, peress li ġie kkonstatat, fil-kuntest ta’ l-eżami ta’
         l-ewwel u tar-raba’ motiv li l-Kummissjoni kienet aġixxiet skond it-termini tal-kuntratt kif ukoll mal-prinċipji ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali u ta’ amministrazzjoni tajba.
      
      239   Din il-konklużjoni ma tistax tiġi invalidata minħabba l-fatt li l-Kummissjoni, fil-kuntest tal-kuntratti preċedenti konklużi
         ma’ GEF, m’gћamlitx verifiki dwar in-numru ta’ sigħat ta’ xogћol li kienu ġew allokati gћall-proġetti stess. L-eventwali tolleranza
         murija mill-Kummissjoni f’dawn il-kuntratti ma tistax tikkomprometti d-dritt tagћha li tagћmel, fil-kawża preżenti, il-verifika
         li hija tqis meћtieġa, b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt.
      
      240   Gћaldaqstant dan il-motiv ma jistax jiġi milqugħ.
      4.     Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża
      a)     L-argumenti tal-partijiet
      241   GEF tiddikjara li l-Kummissjoni ma osservatx il-prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża.
      242   Fl-ewwel lok, hija takkuża lill-Kummissjoni talli bagћtitilha r-rapport tat-tieni evalazzjoni teknika biss fis-27 ta’ Ottubru
         2000, li minћabba f’hekk ma setgћetx tippreżenta fiż-żmien stipulat l-osservazzjonijiet tagћha fuq ir-rapport u sabiex tiddiskuti
         mal-Kummissjoni l-konklużjonijiet tiegħu, li barra minn hekk jikkontradixxu dawk tar-rapport tekniku finali. Ir-rapport ta’
         verifika finali, li huwa bbażat l-aktar fuq l-abbozz tar-rapport tal-verifika u fuq ir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika,
         ma jikkunsidrax gћalhekk l-osservazzjonijiet ta’ GEF dwar dan l-aћћar rapport, lanqas dawk li ġew ifformulati minn GEF u mis-Sur Pirenne,
         li jinsabu fl-ittra tal-31 ta’ Jannar 2000 dwar l-abbozz tar-rapport ta’ verifika. Hija tikkonkludi billi tgħid li, minħabba
         l-fatt li kien hemm interessi personali involuti, il-persuni interessati kellhom ikollhom il-possibbiltà li jagћmlu l-osservazzjonijiet
         tagћhom magћrufa qabel ma r-rapport tal-verifika kien ġie kien tlesta b’mod definittiv.
      
      243   Fit-tieni lok, GEF takkuża lill-Kummissjoni li ma organizzatx il-laqgћa magħha qabel il-konklużjoni tar-rapport tal-verifika,
         u dan minkejja t-talbiet tagћha f’dan ir-rigward u l-wegћda formali tal-Kummissjoni li torganizza din il-laqgћa, li ġiet ripetuta
         diversi drabi. Matul is-seduta, GEF ippreċiżat li gћal din il-laqgћa hija kellha l-ћsieb li ssolvi l-problema li nћolqot minћabba
         l-fatt li l-Kummissjoni kienet ċaћdet l-iskedi ta’ attendenza ta’ l-impjegati supplementari.
      
      244   Il-Kummissjoni tikkontesta l-mertu ta’ l-argumenti ta’ GEF.
      b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      245   F’dan ir-rigward, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li dan il-motiv mhuwiex fondat, peress li diġà ġie kkonstatat fil-kuntest
         ta’ l-eżami tar-raba’ motiv li l-Kummissjoni la kisret il-prinċipju ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali u lanqas il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba (ara l-punti 215-229 aktar ’il
         fuq).
      
      246   Gћaldaqstant dan il-motiv ma jistax jiġi milqugħ.
      247   Mill-kunsiderazzjonijiet kollha msemmija aktar ’il fuq jirriżulta li t-talba tar-rikorrenti għandha tiġi miċћuda.
      B –  Dwar l-kontrotalba tal-Kummissjoni
      1.     L-argumenti tal-partijiet 
      248   Il-Kummissjoni qed titlob, skond l-Artikolu 16(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali r-rimborż tas-somma ta’ EUR 273 516, li tirrappreżenta
         d-differenza bejn is-somom effettivament imħallsa lil GEF, gћal ammont ta’ EUR 396 000, u l-ispejjeż li aċċettati minnha,
         li jlaћћqu s-somma ta’ EUR 122 484.
      
      249   GEF tillimita ruћha billi titlob, fir-replika tagћha, li l-kontrotalba magћmula mill-Kummissjoni mhijiex fondata.
      2.     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      250   F’dan ir-rigward huwa biżżejjed li jiġi rrilevat li jirriżulta mill-proċess li l-Kummissjoni ћallset lil GEF is-somma totali
         ta’ EUR 396 000 u li, kif jirriżulta minn dak li ntqal aktar ’il fuq, wara l-verifika finanzjarja l-Kummissjoni ġustament
         aċċettat is-somma ta’ EUR 122 484 bћala l-ammont totali ta’ spejjeż allokati gћall-proġett. Gћaldaqstant huwa ammissibbli
         li l-Kummissjoni titlob lil GEF, skond l-Artikolu 16(3) tal-kundizzjonijiet ġenerali, ir-rimborż ta’ l-ammont żejjed ta’ EUR 273 516.
      
      251   Rigward it-talba gћall-ћlas ta’ l-interessi, għandu jiġi rrilevat li, fin-nota ta’ debitu maћruġa kontra GEF, il-Kummissjoni
         ppreċiżat li din is-somma kellha titћallas sal-31 ta’ Awwissu 2001 u li, wara dik id-data, kellhom jibdew japplikaw l-interessi
         gћad-dewmien bir-rata tal-Bank Ċentrali Ewropew gћall-operazzjonijiet tiegћu ta’ finanzjament mill-ġdid, f’Euro, b’seћћ minn
         Awwisu 2001, miżjuda b’1.5 punti.
      
      252   Madankollu għandu jiġi rrilevat li, anki jekk il-kuntratt jistipula, gћal ċerti każijiet, l-applikazzjoni tar-rata fissa mill-Istitut
         Monetarju Ewropew (it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 5(3) u l-Artikolu 16(1) tal-kundizzjonijiet ġenerali), ma hija stabbilita
         l-ebda rata miftehma għall-każ preżenti.
      
      253   Fin-nuqqas ta’ interessi miftehma, u minћabba li l-kuntratt huwa suġġett gћal-leġiżlazzjoni tal-Belġju, gћaldaqstant għandu
         jiġi applikat l-Artikolu 1153 tal-Kodiċi Ċivili tal-Belġju, li jipprovdi hekk:
      
      “Fl-obbligi li huma limitati għall-ћlas ta’ somma fissa, id-danni li jirriżultaw mid-dewmien fl-eżekuzzjoni jiġu rappreżentati
         biss mill-interessi legali, ћlief fl-eċċezzjonijiet stabbiliti mil-liġi. Il-ħlas ta’ dawn id-danni huwa dovut mingћajr ma
         l-kreditur ikollu gћalfejn jiġġustifika kwalunkwe dannu. Dawn isiru dovuti mill-jum ta’ l-interpellazzjoni għall-ħlas, ћlief
         fil-każ fejn il-liġi tipprovdi li għandhom jiddekorru fuq il-bażi ta’ dritt [ …]”.
      
      254   Peress li interpellat lil GEF, il-Kummissjoni tista’ leġittimament titlob l-interessi gћad-dewmien, skond ir-rata legali tal-Belġju,
         b’seћћ mill-1 ta’ Settembru 2001.
      
      255   Gћaldaqstant l-kontrotalba tal-Kummissjoni gћandha tiġi milqugћa. Gћalhekk, GEF, b’mod konformi mat-talbiet tal-konvenuta,
         gћandha tiġi ordnata tћallas lill-Kummissjoni s-somma ta’ EUR 273 516, miżjuda bl-interessi gћad-dewmien bir-rata legali annwali
         li tapplika fil-Belġju, b’seћћ mill-1 ta’ Settembru 2001 sa ma jsir il-ћlas kollu tad-debitu.
      
       Fuq l-ispejjeż
      256   Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli ta’ Proċedura, il-parti li titlef gћandha tbati l-ispejjeż jekk dawn ikunu ġew mitluba.
         Peress li GEF tilfet, hemm lok li tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż, skond it-talbiet tal-Kummissjoni.
      
      Gћal dawn il-motivi,
      IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA (l-Ewwel Awla Estiża)
      taqta’ u tiddeċiedi:
      1)      It-talba tar-rikorrenti li gћandha l-gћan li tikseb, minn naћa, ir-rimborż tas-somma ta’ EUR 40 693 u, min-naћa l-oћra, il-ћruġ
            ta’ nota ta’ kreditu gћal ammont ta’ EUR 273 516 hija miċћuda.
      2)      L-kontrotalba tal-Kummissjoni hija milqugћa u, gћalhekk, ir-rikorrenti hija ordnata tћallas lill-Kummissjoni s-somma ta’ EUR 273 516,
            miżjuda bl-interessi gћad-dewmien bir-rata legali annwali li tapplika fil-Belġju, b’seћћ mill-1 ta’ Settembru 2001 sa ma jsir
            il-ћlas kollu tad-debitu.
      3)      Ir-rikorrenti gћandha tbati l-ispejjeż.
      
               Vesterdorf 
            
            
                Jaeger 
            
            
                Mengozzi 
            
         
               Martins Ribeiro 
            
             
            
                      Dehousse 
            
         Mogħtija f’Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, 15 ta’ Marzu 2005.
      
               Reġistratur 
            
             
            
                      President
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      B. Vesterdorf
            
         
      Werrej
      
      
      Il-kuntratt ikkontestat
      Il-fatti li wasslu gћall-kawża
      A –  L-ewwel dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Lulju 1997 u t-3 ta’ Jannar 1998
      B –  It-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Jannar 1998 sat-3 ta’ Lulju 1998
      C –  It-tielet dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Lulju 1998 sat-3 ta’ Jannar 1999
      D –  Il-verifika finanzjarja
      E –  Ir-raba’ dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż gћall-perijodu bejn l-4 ta’ Jannar 1999 sat-3 ta’ Lulju 1999
      F –  It-talba gћar-rimborż tal-Kummissjoni: in-nota ta’ debitu tal-11 ta’ Lulju 2001
      Il-proċedura
      It-talbiet tal-partijiet
      Fuq il-kompetenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      Fuq il-mertu
      A –  Dwar it-talba tar-rikorrenti intiża sabiex tieħu, minn naћa, il-ћlas tas-somma ta’ EUR 40 693 u, min-naћa l-oћra, sabiex
         tinћareġ nota ta’ kreditu gћall-ammont ta’ EUR 273 516
      
      1.  Fuq l-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur tal-kuntratt
      a)  L-argumenti tal-partijiet
      b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      Osservazzjonijiet preliminari
      Fuq l-ispejjeż ta’ “l-impjegati”
      –  Fuq l-aċċettazzjoni mill-Kummissjoni taż-żieda fis-sigħat tax-xogћol u l-aġġustament fir-rati tas-salarji, inizjalment
         previsti fil-kuntratt
      
      –  Fuq il-prova li tikkonċerna s-sigħat ta’ xogћol allokati gћall-proġett
      –  Fuq l-ineżattezzi ddikjarati li setgћu saru mill-awdituri dwar is-sigħat ta’ xogћol u dwar l-ispejjeż ta’ l-impjegati indikati
         fir-rapport tat-tieni evalwazzjoni teknika u fir-rapport ta’ verifika finali
      
      Fuq l-ispejjeż li jikkonċernaw l-intestaturi “spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” u “spejjeż oћra”
      –  “Spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ l-għejxien” iddikjarati fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      –  “Spejjeż oћra” iddikjarati fit-tieni dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      –  “Spejjeż oћra” iddikjarati fit-tielet dikjarazzjoni ta’ l-ispejjeż
      –  “Spejjeż ta’ l-ivvjaġġar u ta’ għejxien” li ġew miċħuda fl-ittra ta’ aċċettazzjoni ta’ l-ispejjeż gћar-raba’ perijodu
      2.  Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ bona fide fl-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi kuntrattwali u tal-prinċipju
         ta’ amministrazzjoni tajba
      
      a)  L-argumenti tal-partijiet
      b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      3.  Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju tal-ћarsien ta’ l-aspettattivi leġittimi
      a)  L-argumenti tal-partijiet
      b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      4.  Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża
      a)  L-argumenti tal-partijiet
      b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      B –  Dwar l-kontrotalba tal-Kummissjoni
      1.  L-argumenti tal-partijiet
      2.  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
      Fuq l-ispejjeż