Premise:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 02.01.2016 tarihinde ...'ta bulunan hastane binası için elektrik sözleşmesi yapıldığını, sözleşme gereği işin teslim tarihinin 01.03.2016 olduğunu, davalı firmanın iş teslim tarihinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen sözleşmede belirtilen işleri tamamlamadığını, davalının sözleşmede belirtilen işleri tamamlaması aksi halde sözleşmenin feshedileceğine dair 09.08.2016 tarih ... yevmiye numaralı ihtarname gönderildiğini, ihtarnamenin 11.08.2016 tarihinde tebliğ edildiğini, tebliğe rağmen davalı şirket tarafından eksik işler ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi ihtarnamede belirtilen eksikliklerin tamamlandığını ve müvekkili şirketten alacakları olduğunu bildirdiklerini, bu nedenle ...şirketi ile 12.08.2016 tarihinde eksik işlerin tamamlanmasına yönelik 175.000,00 TL bedelli sözleşme imzalandığını, davalı tarafın gönderdiği ihtarnamesine karşılık olarak ...Noterliği 22.08.2016 tarih ve... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sözleşme ile taahhüt edilen sürede işin tamamlanmaması ve verilen cevap ile tamamlanmayacağı anlaşıldığından sözleşmenin feshedildiği ve cezai tazminat ile yeni yapılan sözleşme bedelinin ödenmesini talep ettiklerini, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı şirket tarafından yapılması taahhüt edilen ancak hiç ya da gereği gibi ifa edilmemiş işlemler olduğunu, davalı şirketin toplam sermayesinin 150.000,00 TL olduğunu, dava değerinin ise 325.000,00 TL olduğundan bahisle davalı tarafın mal kaçırma ihtimaline karşı menkul ve gayrimenkulleri üzerine ihtiyati haciz konulması gerektiğini, açıklanan nedenlerle; öncelikle tedbir talebinin kabulü ve davanın kabulü ile toplam 325.000,00 TL tazminatın davalı taraftan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir.CEVAP		: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, zaman aşımı ve hakdüşürücü süre yönünden itirazlarının bulunduğunu, dava dilekçesinin usulüne uygun sunulmadığını, taraflar arasında iki ayrı sözleşme mevcut olduğunu, 25/02/2016 tarihinde akdedilen sözleşme 4.maddesi uyarınca işin süresinin "Taşeron işlere sözleşmenin imzalanmasından sonra bir gün içerisinde başlayacaktır" hükmü ile belirlendiğini, bila tarihli sözleşmede yer alan işin süresinin ise "işin teslimi 01/03/2016. Bu süre içinde projeleri hazır hale getirmekle yükümlüdür" hükümleri uyarınca 25/02/2016 tarihinde imzalanan eser sözleşmesinin 01/03/2016 tarihinde teslim edilmesinin zaten beklenemeyeceğini, kabul anlamına gelmemek kaydıyla 25/02/2016 tarihinden bir gün sonra işe başlayacak olan müvekkilinin hemen işe başlaması gerekirken işveren tarafından Yapı/İnşaat işlerinin gecikmesinden kaynaklanan nedenlerle işe belirlenen sürede başlanamadığını,  bu nedenle gecikme meydana geldiğini, işin 4 günde bitirilemeyeceğinin bilindiğinin açık olduğunu, ancak davacının bu durumu kötüye kullanmak isteyip sebepsiz yere zenginleşmeyi amaçladığını, sözleşmenin işveren tarafından 06/08/2016 tarihinde feshedildiğini, feshi haklı ve geçerli bir neden dayandırmadıklarını, ayıp ihbarında bulunulmadığını, hakediş farkını bedelini ödememek için müvekkilinin sindirerek onun ve çalışanlarının hastaneye girmelerine engel olunduğunu, yangın alarm sisteminin devreye alınmadığını, işverenin eksik işler olduğundan bahisle başka bir şirket ile 175.000,00 TL karşılığında anlaştıklarını iddia etmiş ise de, taraflar arasındaki sözleşmeyi sona erdirenin bizzat davacı işveren olduğunu, ihtarnamelerin tebliğ edildiği gün yaptırılan delil tespitinde işin %99 'unun tamamlandığının ortaya çıktığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı karşı davacı vekili karşı dava dilekçesinde özetle, müvekkili ile davacı karşı davalı arasında...Mah.791 Ada 8 Parselde inşaatı yapılan hastanenin elektrik tesisatını yapmak üzere iki ayrı eser sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme gereği müvekkilinin edimini yerine getirdiğini, taraflar sözleşme bedelini teklif harici işler dışında TBK.481.madde uyarınca 1.500.000,00 TL tutarında tahmini olarak kararlaştırıldığını, işverenin 1.500.000,00 TL bedelin 1.432.500,00 TL tutarını müvekkiline ödediğini bakiye 67.500,00 TL tutarını ödemediğini, işverenin proje kapsamını genişleterek hem daha büyük metrajlar istediğini ve hem de ilk projede belirlenen işlerden farklı olarak teklif harici farklı uygulamalar talep ettiğini, teklif harici işlerin bitim süresi sözleşme konusu olan süreye ait olmadığını, işveren tarafından farklı uygulamaların ücretinin ödeneceğinin davalı işverence ödeneceği beyan edilsede fiyat farkı hakediş karşılığı olan 553.032,50 TL'nin ödenmediğini belirterek, taraflar arasında akdedilen eser sözleşmesi gereği müvekkile ödenmeyen ilk sözleşme bedelinden kalan 67.500,00 TL turarın, teklif harici işler kapsamında kalan fazla imalat bedeli olan 553.032,50 TL tutarın 15/08/2016 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsili, fazlaya ilişkin hakları saklı tutarak şimdilik 30.000,00 TL kısmi alacağın tahsiline, karşı davanın reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hypothesis:
Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık
olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve
yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.

Relationship: neutral