Legal Document

Category: 196

Text:
11.   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 194 της 8/15 Μαρτ. 1979 (ΦΕΚ Α΄ 53) Περί εκτελέσεως των άρθρ. 11 και επόμενα του Νόμ. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών». Σελ. 140,718 Τεύχος 693-Σελ. 82 Έχοντες υπ’ όψει: α)Τας διατάξεις των άρθρ. 11-24 του Νόμ. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και ιδία των άρθρ. 11 παρ. 9, 17 παρ. 3, 19 παρ. 7, 21 παρ. 5, 22 παρ. 1 και 24 παρ. 2 αυτού. β)Την υπ’ αριθ. 197/31.10.78 γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, και γ)Την υπ’ αριθ. 1171/1978 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων, αποφασίζομεν: Πρόσκλησις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος Άρθρ.1.-1.Η κατά το άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» πρόσκλησις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος δια την εκπόνησιν της υπό ανάθεσιν μελέτης, εκτός των λοιπών κατά το ανωτέρω άρθρον στοιχείων, δέον να περιλαμβάνη και μνείαν της υπηρεσίας του εργοδότου εις την οποίαν θα κατατεθούν υπό των ενδιαφερομένων Γραφείων Μελετών τα σχετικά στοιχεία. 2.Η πρόσκλησις κατά την περίπτωσιν εφαρμογής της παρ. 5 του αυτού άρθρ. 11 περιλαμβάνει επίσης: α)Την ένδειξιν υποχρεώσεως των επιλεγομένων όπως υποβάλλουν ειδικήν προκαταρκτικήν μελέτην ή, κατά περίπτωσιν έκθεσιν. β)Ότι η ειδική προκαταρκτική μελέτη ή έκθεσις θα συνοδεύηται υπό χρονοδιαγράμματος συντάξεως της μελέτης συντεταγμένου πάντοτε με αφετηρίαν τον χρόνον της υπογραφής της συμβάσεως και περιλαμβάνοντος τουλάχιστον τα διάφορα στάδια εκπονήσεως της μελέτης. Η πρόσκλησις δύναται να ορίζη την απωτέραν από της υπογραφής της συμβάσεως προθεσμίαν δια την εκπόνησιν της όλης μελέτης. γ)Τα ποσά αμοιβής των τριών αξιολογουμένων ως αρτιωτέρων μελετών, και δ)Το κατά το τελευταίον εδάφιον της παρ. 5 του άρθρ. 22 του νόμ. 716/77 παραλαβήν της όλης μελέτης. 5.Προς την κατά την προηγουμένην παράγραφον παραλαβής επιτρέπεται αποδέσμευσις μέρους των εγγυήσεων του παρόντος άρθρου αντιστοιχουσών εις περαιωθέν και εγκριθέν στάδιον της όλης μελέτης, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου και εφ’ όσον ήθελε κριθή ότι αι απομένουσαι εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου. Η κατά τα ανωτέρω αποδέσμευσις δεν δύναται να είναι μείζων ποσού αντιστοιχούντος εις ποσοστόν 5% επί της αξίας των εργασιών του περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου. Τα αυτά εφαρμόζονται και εις τας κατά την παρ. 3 του άρθρ. 22 του Νόμ. 716/77 περιπτώσεις παραλαβών τμημάτων του έργου ή σταδίων μελέτης. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων Σύμβασις Άρθρ.8.-1.Μετά την παρέλευσιν απράκτου της προθεσμίας προς άσκησιν ενστάσεων κατά της εγκριτικής αποφάσεως περί αναθέσεως της μελέτης ή μετά την επί των εμπροθέσμως ασκηθεισών ενστάσεων απόφασιν, καλείται το επιλεγέν Γραφείον Μελετών προς υπογραφήν της οικείας συμβάσεως, εντός τασσομένης δια της προσκλήσεως ευλόγου προθεσμίας. Εγκύρως υπογράφεται η σύμβασις και μετά την παρέλευσιν της προθεσμίας ταύτης και πάντως όχι πέραν του δεκαπενθημέρου από της λήξεως ταύτης. 2.Δια την υπογραφήν της συμβάσεως απαιτείται η παροχή της υπό του άρθρ. 13 του Νόμ. 716/77 προβλεπομένης εγγυήσεως. 3.Εν παρελεύσει απράκτου της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προθεσμίας προς υπογραφήν της συμβάσεως ο εργοδότης γνωστοποιεί τούτο εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συντονισμού δια την κατά την παρ. 6 του άρθρ. 8 του Νόμ. 716/77 ενέργειαν. Εάν η σύμβασις υπογραφή κατ’ εφαρμογήν του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, γνωστοποιείται και τούτο συμπληρωματικώς εις την αυτήν υπηρεσίαν. 4.Η προηγουμένη παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν καθ’ ην δεν υπογράφεται η σύμβασις υπαιτιότητι του επιλεγέντος Γραφείου Μελετών. Συμπληρωματική σύμβασις – Συγκριτικοί  Πίνακες Άρθρ.9.-1.Εάν παραστή ανάγκη επεκτάσεως, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως της συμβάσεως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 17 του Νόμ. 716/77 και προς κατάρτισιν της προβλεπομένης υπό των διατάξεων αυτών συμπληρωματικής συμβάσεως συντάσσεται υπό της διευθυνούσης υπηρεσίας το κείμενον των επενεκτέων εις την σύμβασιν μεταβολών και συγκριτικός Πίναξ της επερχομένης μεταβολής εις την δαπάνην εκπονήσεως της μελέτης. 2.Ο Συγκριτικός Πίναξ και το κείμενον των μεταβολών: α)διευκρινίζουν πλήρως τας επερχομένας μεταβολάς των αρχικών προϋποθέσεων συντάξεως της ειδικής προκαταρκτικής μελέτης ή εκθέσεως ως και την ένεκα τούτων επερχομένην μεταβολήν εις την συμβατικήν αμοιβήν του αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπον των εις τας παρ. 5 έως 7 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 και αν ανετέθη η μελέτη, β)περιλαμβάνουν εις κεχωρισμένον μέρος τας τυχόν επεκτάσεις ή συμπληρώσεις τας μη οφειλομένας εις μεταβολάς των αρχικών προϋποθέσεων της μελέτης και την οριστικήν δαπάνην της μελέτης τούτων εάν αύτη προκύπτη εκ του Κώδικος περί Αμοιβών Μηχανικών ή εκ πρωτοκόλλων νέων τιμών συντασσομένων κατά την περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρ. 10 του παρόντος. Εάν πρόκειται περί εργασιών τιμολογουμένων κατά την περίπτ. β της αυτής παρ. 3 του άρθρ. 10, ο Συγκριτικός Πίναξ περιλαμβάνει την προεκτίμησιν της τιμής εκάστης τούτων.  Η κατά τα ανωτέρω εις τον Συγκριτικόν Πίνακα προεκτίμησις της τιμής αποτελεί εις την περίπτωσιν ταύτην ανώτατον όριον, το οποίον δεν δύναται να υπερβή η οριστικώς προσδιοριζομένη. 3.Ο Συγκριτικός Πίναξ περιλαμβάνει εις κατάλληλον αριθμόν στηλών την συμβατικήν αμοιβήν προ και μετά τας μεταβολάς, τας επί πλέον ή επί έλαττον διαφοράς εκάστου κονδυλίου και εν τέλει εις ιδιαίτερον κεφάλαιον τας προεκτιμήσεις αυξήσεων ή μειώσεων των συμβατικών τούτων αμοιβών ένεκα της κατά τας κειμένας διατάξεις αναπροσαρμογής των συμβατικών αμοιβών από του χρόνου καταρτίσεως της συμβάσεως μέχρι της συντάξεως του Συγκριτικού Πίνακος. Δια περατωθέντα ήδη στάδια της μελέτης η αναπροσαρμογή δεν υπολογίζεται μέχρι της συντάξεως του Συγκρ. Πίνακος, αλλά μέχρι του κατά τας κειμένας διατάξεις χρόνου οριστικού υπολογισμού της αμοιβής δια το υπ’ όψιν στάδιον. 4.Ο Συγκριτικός Πίναξ και το κείμενον των μεταβολών των επερχομένων εις την σύμβασιν τίθεται υπ’ όψιν του αναδόχου δια να αποδεχθή ταύτα. Εάν ούτος αρνηθή την σύμπραξιν κοινοποιούνται ταύτα εις αυτόν προσκαλούμενον όπως υπογράψη ταύτα. Εις την περίπτωσιν ταύτην, όπως και εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν υπογράφει ταύτα μετ’ επιφυλάξεως δικαιούται ο ανάδοχος όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερών από της μετ’ επιφυλάξεως υπογραφής των ή από της κοινοποιήσεως, υποβάλη τας αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις του κατά των συνταγέντων στοιχείων. 5.Ο Συγκριτικός Πίναξ και το κείμενον των επερχομένων εις την σύμβασιν μεταβολών εγκρίνονται υπό του έχοντος το δικαίωμα αναθέσεως της μελέτης οργάνου του εργοδότου μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου. Κατά την τοιαύτην έγκρισιν λαμβάνονται υπ’ όψιν και αι υποβληθείσαι αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις του αναδόχου, δύναται δε να διαμορφωθούν τα στοιχεία ταύτα είτε κατά παραδοχήν μερικώς ή ολικώς των αντιρρήσεων τούτων είτε κατά προσαρμογήν εις ταύτας ή και ασχέτως προς ταύτας. 6.Τα ούτως εκρινόμενα στοιχεία (Συγκριτικός Πίναξ και κείμενον μεταβολών) κοινοποιούνται εις τον ανάδοχον προσκαλούμενον όπως εντός τασσομένης προθεσμίας, ουχί βραχυτέρας των δέκα πέντε ημερών προσέλθη προς υπογραφήν της προβλεπομένης υπό της διατάξεως του άρθρ. 17 παρ. 1 του Νόμ. 716/77 συμπληρωματικής συμβάσεως. 7.Εάν ο ανάδοχος διαφωνή προς την κατά την προηγουμένην παράγραφον απόφασιν και τα δια ταύτης εγκριθέντα στοιχεία δύναται να υποβάλη την κατά το άρθρ. 23 του Νόμ. 716/77 ένστασιν. 8.Μετά την κοινοποίησιν της επί της ενστάσεως αποφάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται εις την υπογραφήν της συμπληρωματικής συμβάσεως, δυνάμενος  εις  αυτήν να διατυπώση την επιφύλαξίν (Μετά τη σελ. 140,720) Σελ. 140,721 Τεύχος 693-Σελ. 85 Μελέτες Τεχνικών Έργων 23.Β.ζ.11 του περί περαιτέρω επιδιώξεως επιλύσεως κατά τα νόμιμα της διαφοράς αλλ’ υποχρεούμενος εις την εκπλήρωσιν των υπό της αποφάσεως επιτασσομένων. Η προς υποβολήν της αιτήσεως θεραπείας ανατρεπτική κατά νόμον προθεσμία εις την παρούσαν περίπτωσιν άρχεται από της κοινοποιήσεως της επί της ενστάσεως αποφάσεως και ουχί από της υπογραφής της συμπληρωματικής συμβάσεως, εφ’ ης, τυχόν διατυπούμεναι κατά τα ανωτέρω επιφυλάξεις, απλώς διατηρούν το δικαίωμα του αναδόχου προς περαιτέρω επιδίωξιν επιλύσεως της διαφοράς. 9.Εν αρνήσει υπογραφής κατά τα ανωτέρω της συμπληρωματικής συμβάσεως ο εργοδότης δύναται, εφ’ όσον πρόκειται περί των υποχρεωτικώς δεκτών υπό του αναδόχου τροποποιήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρ. 17 του Νόμ. 716/77, να προβή εις την έκπτωσιν του αναδόχου κατά το άρθρ. 13 του παρόντος, η δε υπόθεσις παραπέμπεται εις την κατά το άρθρ. 6 του Νόμ. 716/77 αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συντονισμού προς τυχόν λήψιν των κατά νόμον μέτρων κατά του αναδόχου. Εις το αυτό Υπουργείον διαβιβάζεται υπό του εργοδότου εν καιρώ και η εκδιδομένη επί του θέματος δικαστική απόφασις δια τυχόν αναθεώρησιν των ληφθέντων κατά του αναδόχου μέτρων. 10.Ο Συγκριτικός Πίναξ συνοδεύεται πάντοτε υπό των σχετικών πρωτοκόλλων νέων τιμών, εκτός εάν πρόκειται περί προσωρινών τιμών αι οποίαι θα τιμολογηθούν κατά την περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρ. 10 του παρόντος. Εις την περίτπωσιν αυτήν, ομού μετά του Πρωτοκόλλου των οριστικών νέων τιμών, συντάσσεται και εγκρίνεται νέος Συγκριτικός Πίναξ. 11.Συγκριτικός Πίναξ συντάσσεται και εγκρίνεται κατά τας διατάξεις του παρόντος και δια μόνην την αναπροσαρμογήν της αμοιβής της μελέτης ένεκα της μεταβολής της λόγω αναπροσαρμογής της αμοιβής της μελέτης κατά τας διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77. Αι εγκρίσεις των ποσών τούτων δεν απαιτείται να περιληφθούν εις συμπληρωματικήν σύμβασιν. 12.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και δια την περίπτωσιν αναθέσεως εις τον ανάδοχον συμπληρωματικών εργασιών κατά την διάταξιν του άρθρ. 16 του Νομ. 716/77. Ο περιορισμός του 50% του άρθρ. 17 του Νόμ. 716/77 ισχύει και επί των συμπληρωματικών εργασιών του άρθρ. 16. Σελ. 140,722 Τεύχος 693-Σελ. 86 Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών Άρθρ.10.-1.Εάν κατά την σύνταξιν της μελέτης παραστή ανάγκη εκτελέσεως νέας εργασίας μη προβλεπομένης υπό του ισχύοντος κώδικος αμοιβών ή της συμβάσεως, κανονίζεται δια ταύτην αντίστοιχος τιμή μονάδος. Ο κανονισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αναδόχου, περιλαμβανούσης την αιτιολογίαν της αναγκαιότητος εκτελέσεως της νέας εργασίας, την εκ των πραγμάτων εκτιμωμένην έκτασιν αυτής εις φυσικάς μονάδας και τον προσδιορισμόν της αιτουμένης τιμής. Εφ’ όλων των σημείων της κατά τα ανωτέρω αιτήσεως εισηγείται εγγράφως ο επιβλέπων, όστις επίσης δύναται να ζητήση και οίκοθεν τον κανονισμόν τιμών μονάδος δια νέας εργασίας. Η τιμή κανονίζεται δια πρωτοκόλλου συντασσομένου υπό του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας κατ’ αντιπαράστασιν του αναδόχου ή και εν απουσία αυτού, εάν ούτος κληθείς αρμοδίως δεν εμφανισθή. 2.Εν περιπτώσει προβλέψεως υπό του ισχύοντος κώδικος αμοιβών ή της συμβάσεως παρεμφερών μονάδων εργασίας, η τιμή συντάσσεται μόνον δια τα επί πλέον ή επί έλαττον στοιχεία. 3.Αι τιμαί μονάδος νέων εργασιών κανονίζονται: α)είτε κατόπιν εκτιμήσεως της σχετικής δαπάνης, λαμβανομένων υπ’ όψιν παρεμφερών εργασιών ή άλλων διατιθεμένων στοιχείων και σχετικών διαπραγματεύσεων μετά του αναδόχου, β)είτε βάσει πραγματικών στοιχείων εκτελέσεως επαρκούς μέρους της εργασίας ή δοκιμαστικής τοιαύτης και υπολογισμού της δαπάνης τούτων. 4.Η περίπτ. β της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζεται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις. Κατά την εφαρμογήν ταύτης, δια τα στοιχεία κόστους των οποίων υφίστανται τιμαί μονάδος εις τα πρακτικά της ΕΕΔΔΤ Νομού Αττικής λαμβάνονται υποχρεωτικώς αι τιμαί αύται του χρόνου εκτελέσεως των δοκιμαστικών εργασιών. Το αυτό ισχύει και δια το ποσοστόν των εργοδοτικών επιβαρύνσεων. Εις την βάσει των πραγματικών στοιχείων κόστους προκύπτουσαν τιμήν προστίθεται ποσοστόν δια μη εξειδικευόμενα γενικά έξοδα, όφελος του αναδόχου κ.λ.π. οριζόμεαν εις 30%. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων 5.Αι παρ. 5 έως 9 του προηγουμένου άρθρου ως προς τας τυχόν αντιρρήσεις του αναδόχου, έγκρισιν των πρωτοκόλλων, ενστάσεις κατά τούτων, το υποχρεωτικόν αυτών μετά την έγκρισιν κ.λπ. εφαρμόζονται αναλόγως και επί των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος. 6.Μετά του πρωτοκόλλου συντάσσεται πάντοτε σχετικός Συγκριτικός Πίναξ. Κατά την έγκρισιν των στοιχείων τούτων δύναται πάντοτε να μη γίνη αποδεκτή η κατά την περίπτ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου κανονιζομένη τιμή, διατασσομένου του κατά την περίπτ. β της αυτής παραγράφου κανονισμού ταύτης. Εις την περίπτωσιν αυτήν η κατά την περίπτ. α ορισθείσα τιμή μεταφέρεται εις το μέρος των προσωρινών τιμών του Συγκριτικού Πίνακος. Ποινικαί ρήτραι Άρθρ.11.-1.Δι’ έκαστην ημέραν υπαιτίου εκ μέρους του αναδόχου υπερβάσεως της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως και υποβολής της μελέτης και επί αριθμόν ημερών μέχρι του 25% της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας, επιβάλλεται εις βάρος του αναδόχου ημερησία ποινική ρήτρα ίση προς το 20% της κατά την παρ. 3 «μέσης ημερησίας αξίας». Μετά την παρέλευσιν του 25% του χρόνου και επί αριθμόν ημερών μέχρις ετέρου 10% της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 40% της μέσης ημερησίας αξίας. 2.Εάν η υπερημερία του αναδόχου υπερβή το 35% της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικώς έκπτωτος. Αντί ειδικής προσκλήσεως εις την περίπτωσιν ταύτην κοινοποιείται ειδοποίησις του αναδόχου περί της μετά δέκα ημέρας εκπτώσεώς του. Δια της περί εκπτώσεως αποφάσεως προσδιορίζονται και αι εις βάρος του αναδόχου ποινικαί ρήτραι δια τον μέχρι τότε χρόνον. 3.Η προς επιβολήν των ποινικών ρητρών μέση ημερησία αξία εξευρίσκεται δια διαιρέσεως του ποσού της συμβατικώς προεκτιμηθείσης αμοιβής δια της συνολικής προθεσμίας, εκπεφρασμένης εις ημερολογιακάς ημέρας, μη συμπεριλαμβανομένων των δια τον υπό του εργοδότου έλεγχον και έγκρισιν των ενδιαμέσων σταδίων της μελέτης προβλεπομένων υπό της συμβάσεως μεσοδιαστημάτων. Επικαλυπτόμενα τοιαύτα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται άπαξ. Δια συμπληρωματικάς εργασίας ανατεθείσας προς εκτέλεσιν εντός της συνολικής προθεσμίας εκπονήσεως της μελέτης η προεκτιμηθείσα αμοιβή αυτών επιπροστίθεται προς υπολογισμόν της μέσης ημερησίας αξίας. Εις περίπτωσιν συμπληρωματικών εργασιών εκτελεσθησομένων εντός ιδιαιτέρας προθεσμίας υπολογίζεται ιδία ποινική ρήτρα. Η συμπληρωματική σύμβασις προβλέπει πάντοτε και τα θέματα των συμπληρωματικών τούτων ποινικών ρητρών ως και τα της τυχόν μετατοπίσεως των χρονικών προθεσμιών της αρχικής συμβάσεως και της ένεκα τούτου άρσεως εν όλω ή εν μέρει επιβληθεισών τυχόν ποινικών ρητρών. 4.Δι’ εκάστην ημέραν υπαιτίου εκ μέρους του αναδόχου, υπερβάσεως τμηματικής προθεσμίας ή σύμβασις ορίζει το ποσόν της ποινικής ρήτρας και τον χρόνον καθ’ ον αύτη επιβάλλεται. Το σύνολον των υπό της συμβάσεως επαπειλουμένων ποινικών ρητρών δι’ υπέρβασιν πασών των τμηματικών προθεσμιών δεν δύναται να είναι ανώτερον του 10% της συμβατικώς προεκτιμηθείσης αμοιβής. Αι ποινικαί ρήτραι δια την υπέρβασιν τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητοι από τας δια την υπέρβασιν της συνολικής προθεσμίας επιβαλλομένας. 5.Αι ποινικαί ρήτραι επιβάλλονται δι’ αποφάσεως της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Η υποβολή ενστάσεως ή αιτήσεως θεραπείας δεν αναστέλλουν την είσπραξιν ή παρακράτησιν των ποινικών ρήτρων. Πληρωμαί εις τον ανάδοχον Άρθρ.12.-1.Δια πάσαν πληρωμήν εις τον ανάδοχον της αμοιβής του ή μέρους ταύτης συντάσσεται υπ’ αυτού και υποβάλλεται προς έλεγχον υπό του επιβλέποντος της μελέτης πιστοποίησις περιλαμβάνουσα ανάλυσιν των διαφόρων πληρωτέων ποσών μνείαν των στοιχείων επί των οποίων στηρίζεται η πιστοποίησις των ποσών τούτων και το βάσει της πιστοποιήσεως πληρωτέον εις τον ανάδοχον ποσόν το προκύπτον μετ’ αφαίρεσιν των μέχρι της συνάξεως της πιστοποιήσεως προγενεστέρων πληρωμών. 2.Αι πιστοποιήσεις συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικώς απ’ αρχής εκτελέσεως εκάστης συμβάσεως μελέτης, περιλαμβανομένων και των συμπληρωματικών τοιούτων. 3.Εις τας πιστοποιήσεις δεν περιλαμβάνονται ποσά μη προβλεπόμενα εις την σύμβασιν (αρχικήν ή συμπληρωματικάς) ή εις εγκεκριμένους συγκριτικούς πίνακας. 4.Εις πιστοποιήσεις περιλαμβάνουσας και μερικάς έναντι σταδίων μελέτης πληρωμάς κατά τας κειμένας σχετικάς διατάξεις, γίνεται μνεία και της καταθέσεως υπό του αναδόχου των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων εγγυητικών επιστολών. 5.Αι πιστοποιήσεις θεωρούνται υπό του Προϊσταμένου της Διευθυνούσης Υπηρεσίας. Έκπτωσις αναδόχου άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 ποσοστόν προσδιορισμού αυξομειώσεως της συμβατικής αμοιβής. 3.Η πρόσκλησις εις περίπτωσιν εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 μνημονεύει ρητώς τούτο. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων Αξιολόγησις προς ανάθεσιν της μελέτης Άρθρ.13.-1.Ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος δεν εκπληροί προσηκόντως τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφούται προς τας, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις και την σύμβασιν, εγγράφους εντολάς της διευθυνούσης Υπηρεσίας δύναται να κηρυχθή έκπτωτος δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας. 2.Της εκπτώσεως προηγείται κοινοποίησις εις τον ανάδοχον ειδικής προσκλήσεως του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, ήτις μνημο(Μετά τη σελ. 140,722) Σελ. 140,723 Τεύχος 693- Σελ. 87 Μελέτες Τεχνικών Έργων 23.Β.ζ.11 νεύει απαραιτήτως τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένην διατύπωσιν των αξιουμένων προς εκτέλεσιν υπό του αναδόχου ως και την προς τούτο προθεσμίαν. Η προθεσμία δέον να είναι εύλογος εν σχέσει προς τα αξιούμενα προς εκτέλεσιν πάντως δε ουχί μικροτέρα των 15 ημερών. 3.Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης τιθέμεναι προθεσμίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εμπρόθεσμον σύνταξιν της μελέτης ή τμήματος αυτής και τας εκ της υπερβάσεως των προθεσμιών συνεπείας. 4.Η περί εκπτώσεως απόφασις εκδίδεται μετά την εκπνοήν της εν τη ειδική προσκλήσει προθεσμίας εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συνεμορφώθη προς τα υπό ταύτης διατασσόμενα. Από της κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως διακόπτεται πάσα εργασία του εκπτώτου αναδόχου, ουδεμία δε αμοιβή καταβάλλεται δια το υπό σύνταξιν στάδιον. 5.Κατ’ εξαίρεσιν της προηγουμένης παραγράφου δύναται ο εργοδότης, αν κρίνη ότι ωρισμένα στοιχεία του υπό του εκπτώτου αναδόχου εκτελεσθέντος μελετητικού έργου δια το υπό σύνταξιν στάδιον της μελέτης είναι χρήσιμα, να διατάξη την παράδοσίν των εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσίαν συντασσομένου σχετικού περί τούτου πρωτοκόλλου. Η παράδοσις γίνεται εντός τασσομένης εις τον έκπτωτον ανάδοχον προθεσμίας. Η αξία του τοιούτου μελετητικού έργου του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται δια Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέας Τιμής συντασσομένου και εγκρινομένου κατά το άρθρ. 10 του παρόντος. 6.Οριστικοποιουμένης της εκπτώσεως δια της παρελεύσεως της προς άσκησιν της ενστάσεως προθεσμίας ή της απορρίψεως της τυχόν εμπροθέσμως ασκηθείσης τοιαύτης εκκαθαρίζεται η σύμβασις αναθέσεως της μελέτης και καταπίπτει υπέρ του εργοδότου κατά την παρ. 7 του άρθρ. 19 του Νόμ. 716/77 η εγγύησις καλής εκτελέσεως ως ειδική δια την περίπτωσιν ταύτην ποινική ρήτρα δια την αθέτησιν της συμβάσεως. Τυχόν προβλεπόμεναι υπό της συμβάσεως και επιβληθείσα μέχρι της εκπτώσεως ποινικαί ρήτραι δι’ υπέρβασιν τμηματικών προθεσμιών οφείλονται υπό του αναδόχου αθροιστικώς. Σελ. 140,724 Τεύχος 693-Σελ. 88 7.Η απόφασις εκπτώσεως και η επί τυχόν ασκηθείσης εμπροθέσμως ενστάσεως τοιαύτη κοινοποιούνται απαραιτήτως εις την αρμοδίαν δια την έγκρισιν της μελέτης υπηρεσίαν του εργοδότου και εις την κατά την παρ. 1 του άρθρ. 6 του Νόμ. 716/77 υπηρεσίαν του Υπουργείου Συντονισμού δια την επιβολήν των παρεπομένων της εκπτώσεως κυρώσεων. Αι κυρώσεις αύται επιβάλλονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού μετά γνώμην της ΓΕΜ μετά την οριστικοποίησιν της εκπτώσεως, συνίστανται δε εις: α)δυσμενή εγγραφήν εις το μητρώον ή β)προσωρινήν διαγραφήν του μελετητού από του μητρώου δια χρόνον ουχί μικρότερον των εξ μηνών ή γ)οριστικήν διαγραφήν του μελετητού από του μητρώου. Ο έκπτωτος ανάδοχος δύναται εντός δεκαημέρου από της οριστικοποιήσεως της εκπτώσεως να διατυπώση προς την ΓΕΜ τας δια την επιβολήν των παρεπομένων κυρώσεων απόψεις του, αλλ’ η ΓΕΜ δύναται να προχωρήση εις την γνωμοδότησίν της και άνευ των απόψεων αυτών αν παρέλθη η ανωτέρω προθεσμία. Εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν επηκολούθησαν της οριστικοποιήσεως της εκπτώσεως, διοικητικαί πράξεις επί αιτήσεως θεραπείας ή δικαστικαί αποφάσεις περιλαμβάνουσαι διάφορον επί της γενομένης εκπτώσεως κρίσιν, ο υποστάς τας παρεπομένας συνεπείας της παρούσας παραγράφου μελετητής δύναται να ζητήση από την ΓΕΜ την επανάκρισιν της υποθέσεώς του ως προς τας επιβληθείσας παρεπομένας συνεπείας. Η αίτησις δέον να υποβληθή εις εύλογον χρόνον μετά την έκδοσιν των ανωτέρω πράξεων ή αποφάσεων, το περιεχόμενον των οποίων συνεκτιμά μετά των λοιπών στοιχείων ελευθέρως η ΓΕΜ, δυναμένη να αναθεωρήση ή να μην αναθεωρήση την περί παρεπομένων συνεπειών γνωμοδότησίν της. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων Λύσις της συμβάσεως υπό του εργοδότου –  αποζημίωσις του αναδόχου Άρθρ.14.-1.Η κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 17 του Νόμ. 716/77 αποζημίωσις του αναδόχου εις περίπτωσιν λύσεως της συμβάσεως υπό του εργοδότου, μετά την ολοκλήρωσιν εκπονουμένου σταδίου αυτής, όταν δεν προβλέπεται υπό της συμβάσεως ή άνευ αποζημιώσεως τοιαύτη λύσις, ορίζεται εις 10% επί του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως μετ’ αφαίρεσιν της αμοιβής των εκτελεσθεισών εργασιών. 2.Εις περίπτωσιν λύσεως της συμβάσεως υπό του εργοδότου κατά την διάρκειαν εκπονήσεως σταδίου τινός της μελέτης, η κατά τας αυτάς ως εις την προηγουμένην παράγραφον διατάξεις αποζημίωσις του αναδόχου ορίζεται εις 30% του υπολειπομένου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνησιν σταδίου της μελέτης. Δια τα υπό της συμβάσεως προβλεπόμενα επόμενα στάδια εφαρμόζεται η προηγουμένη παράγραφος. 3.Εις πάσας τας περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων ο ανάδοχος υποχρεούται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτώ της περί διακοπής των εργασιών διαταγής, υποβάλη εις την διευθύνουσαν υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν περιλαμβάνουσαν πλήρη ανάλυσιν της αιτουμένης αποζημιώσεως. Η αποζημίωσις προσδιορίζεται τελικώς δια Πρωτοκόλλου Νέας Τιμής, συντασσομένου, εντός μηνός από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως και εγκρινομένου κατά τας διατάξεις του άρθρ. 10 του παρόντος. Αποζημίωσις του αναδόχου δι’ υπερημερίαν  του εργοδότου άνευ λύσεως της συμβάσεως. Άρθρ.15.-1.Η κατά την παρ. 1 του άρθρ. 21 του Νόμ. 716/77 όχλησις του εργοδότου υπό του αναδόχου δια την υπέρ του τελευταίου τούτου έναρξιν του δικαιώματος αποζημιώσεώς του δια τας θετικάς αυτού ζημίας, εις περιπτώσεις υπερημερίας του εργοδότου περί την εκπλήρωσιν των συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων αυτού, ασκείται δια δηλώσεως αυτού υποβαλλομένης εις τον Προϊστάμενον της διευθυνούσης υπηρεσίας. 2.Δια της δηλώσεως δέον όπως: α)καθορίζηται συγκεκριμένως το αποδιδόμενον εις τον Εργοδότην πταίσμα, εξ ου καθίσταται αναπόφευκτος η διακοπή των εργασιών συντάξεως της μελέτης, β)δίδωνται στοιχεία περί των περαιωθέντων μέχρι της διακοπής των εργασιών τμημάτων της μελέτης του έργου και της εκτιμωμένης αξίας αυτών,   γ)περιγράφωνται τα υπολειπόμενα προς εκτέλεσιν τμήματα της μελέτης του έργου και αιτιολογήται η δι’ έκαστον εξ αυτών έλλειψις δυνατότητος επεμβάσεως προς μελέτην οφειλομένη εις το ανωτέρω πταίσμα του εργοδότου, δ)προσδιορίζωνται αναλυτικώς αι υπό του χρόνου της δηλώσεως και επέκεινα θετικαί δαπάναι αυτού ένεκα της διακοπής της μελέτης και αι οποίαι δαπάναι δεν είναι δυνατόν να περιορισθούν είτε δια ματαιώσεως πραγματοποιήσεώς των είτε δι’ απασχολήσεως αλλαχού των αδρανούντων μέσων είτε καθ’ οιονδήποτε έτερον νόμιμον τρόπον και ε)δηλούται η ενδεχομένη πρόθεσις του αναδόχου όπως εν καιρώ ασκήση το υπό της παρ. 3 του άρθρ. 21 του Νόμ. 716/77 δικαίωμα αυτού όπως ζητήση την λύσιν της συμβάσεως. 3.Επί τη επιδόσει της ως άνω ειδικής δηλώσεως ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή δια του επιβλέποντος μηχανικού προβαίνει αμέσως εις εξακρίβωσιν του περιεχομένου ταύτης και συντάσσει σχετικήν έκθεσιν εντός δέκα ημερών από της υποβολής της δηλώσεως. 4.Ο εργοδότης προβαίνει αμέσως εις την σύστασιν επιτροπής εκ τεχνικών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως συγκαταλέγεται και ο επιβλέπων μηχανικός ή ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Η επιτροπή, μερίμνη του δια της αποφάσεως συστάσεως αυτής οριζομένου ως προέδρου, προβαίνει εις πλήρη εξέτασιν, συντάσσει δε και καταθέτει εντός είκοσιν ημερών από της συστάσεώς της σχετικόν πρακτικόν. Κατά την εξέτασιν καλείται και ο ανάδοχος όπως εκθέση τας απόψεις του και παράσχη εξηγήσεις. Εν τω πρακτικώ εκτίθενται επαρκώς τα του αποδιδομένου υπό του αναδόχου εν τη δηλώσει πταίσματα του εργοδότου, εξ ου η διακοπή, ερευνάται η ύπαρξις ή ου ευθύνης του αναδόχου, εξετάζεται αν εκ του πταίσματος του εργοδότου καθίσταται όντως αναπόφευκτος η διακοπή της μελέτης εν όλω ή εν μέρει, προτείνονται τα κατά την γνώμην της επιτροπής προσήκοντα μέτρα, προς αποφυγήν των εκ της διακοπής δυσμενών συνεπειών δια τον εργοδότην και τον ανάδοχον. 5.Τα στοιχεία της προηγουμένης παραγράφου συνεκτιμώνται, δια την έκδοσιν αποφάσεως περί της αποδοχής ή όχι της διακοπής εργασιών. 6.Η αποζημίωσις εις την περίπτωσιν διακοπής εκπονήσεως της μελέτης κανονίζεται τελικώς δια πρωτοκόλλου νέας τιμής εφ’ ου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 10 του παρόντος. Η επιτροπή, που προβλέπεται από το άνω άρθρ. 15 και το άρθρ. 22 του ιδίου Π.Δ. 194/79, ως προς τους Ο.Τ.Α. συγχωνεύτηκε σε ενιαίο συλλογικό όργανο με νέα σύνθεση από την παρ. 2 άρθρ. 4 της 45942/6-17 Αυγ. 1992 (ΦΕΚ Β΄ 529) απ. Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Τόμ. 2, σελ. 42,583. (Αντί για τη σελ. 140,725) Σελ. 140,725(α) Τεύχος 1228-Σελ. 79 Μελέτες Τεχνικών Έργων 23.Β.ζ.11 Λύσις της συμβάσεως τη αιτήσει του αναδόχου  δι’ υπερημερίαν του εργοδότου – αποζημίωσις  του αναδόχου Άρθρ.16.-1.Δια να συντελεσθή η λύσις της συμβάσεως δια τινα των λόγων των αναφερομένων εις τας παρ. 2 έως 4 του άρθρ. 21 του Νόμ. 716/77 ο ανάδοχος καταθέτει εις την Διευθύνουσαν Υπηρεσίαν σχετικήν αίτησιν. 2.Η αίτησις πρέπει να περιλαμβάνη: α)μνείαν των λόγων επί των οποίων στηρίζει ο ανάδοχος το δικαίωμά του να λύση την σύμβασιν, β)στοιχεία περί των περαιωθεισών εργασιών τμημάτων της μελέτης και της εκτιμωμένης αξίας αυτών, γ)περιγραφήν των υπολειπομένων προς εκτέλεσιν τμημάτων της μελέτης, δ)ρητόν αίτημα αυτού περί της λύσεως της συμβάσεως, και ε)δήλωσίν του περί του ότι ζητεί σχετικήν αποζημίωσιν μετ’ ενδείξεως του ποσού ταύτης και της αναλύσεως αυτού, εάν προβλέπηται υπό των κειμένων διατάξεων τοιαύτη αποζημίωσις. 3.Η αίτησις περί λύσεως της συμβάσεως πρέπει να είναι καθαρά άνευ αιρέσεων ή όρων ή προϋποθέσεων, εξαιρουμένης της τυχόν δηλώσεως του αναδόχου περί του ότι δύναται να αποδεχθή την κατά την παρ. 5 του αυτού άρθρ. 21 συνέχισιν των εργασιών μετ’ αποζημίωσίν του. Πάσα ετέρα αίρεσις ή όρος ή προϋποθέσεις εις την αίτησιν καθιστούν ταύτην απαράδεκτον. 4.Επί της αιτήσεως αποφαίνεται ο εργοδότης εντός προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής της. Η λύσις της συμβάσεως επέρχεται από της εκδόσεως της αποφάσεως του εργοδότου, δι’ ης αποδέχεται την λύσιν ή από της παρελεύσεως απράκτου της ως άνω προθεσμίας. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ο εργοδότης απορρίψει εμπροθέσμως την περί λύσεως της συμβάσεως αίτησιν, η σύμβασις νοείται συνεχιζομένη, του αναδόχου δικαιουμένου εις υποβολήν ενστάσεως κατά της αποφάσεως ταύτης και τυχόν περαιτέρω επιδιώξιν επιλύσεως της διαφοράς. 5.Η υπό των περιπτ. 1 και 5 του αυτού άρθρ. 21 του Νόμ. 716/77 προβλεπομένη αποζημίωσις κανονίζεται δια πρωτοκόλλου νέας τιμής, επί του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 10 του παρόντος. Διακανονισμός κατόπιν θανάτου ή πτωχεύσεως Άρθρ.17.-1.Εις περίπτωσιν Γραφείου Μελετών συγκροτουμένου εξ ενός Μελετητού, εάν αποβιώση ούτος η σύμβασις διαλύεται αυτοδικαίως, εκτός αν εκριθή, μετά γνώμην του αρμοδίου συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως των κληρονόμων του θανόντος, η αποπεράτωσις εν μέρει ή εν όλω των εργασιών του εκπονουμένου σταδίου υπ’ αυτών, αναλαμβανόντων πάντα τα δικαιώματα και πάσας τας υποχρεώσεις του αναδόχου. Κατά την τοιαύτην έγκρισιν δύναται να απαιτηθή υπό του εργοδότου η σύμπραξις των κληρονόμων με Γραφείον Μελετών έχον τα προς τούτο προσόντα, ή και να τεθούν όροι δια το συνεχίζον τη μελέτην προσωπικόν του Γραφείου Μελετών του θανόντος. Σελ. 140,726(α) Τεύχος 1228-Σελ. 80 2.Η περί συνεχίσεως των εργασιών αίτησις των κληρονόμων του αποβιώσαντος αναδόχου πρέπει να υποβληθή εντός προθεσμίας τριάκοντα ημερών από του θανάτου του αναδόχου, ης παρερχομένης απράκτου απόλλυται το δικαίωμα των κληρονόμων να ζητήσουν την συνέχισιν των εργασιών υπ’ αυτών. 3.Εις περίπτωσιν θανάτου ενός εκ των πλειόνων μελετητών του αναλαβόντος την εκπόνησιν της μελέτης Γραφείου Μελετών, συνεχίζεται υπό των λοιπών μετεχόντων του Γραφείου τούτου, εις ολόκληρον ευθυνομένων η εκπόνησις του αρξαμένου σταδίου μελέτης έστω και εάν κατά την συστατικήν πράξιν αυτού προεβλέπετο διάλυσις του Γραφείου λόγω θανάτου ενός των μελών. Ο εργοδότης δύναται πάντοτε εις την περίπτωσιν αυτήν προς αρτίαν εκπόνησιν της μελέτης να ζητήση την σύμπραξιν μεθ’ ετέρων Γραφείων Μελετών ή να κηρύξη διαλελυμένην την σύμβασιν ή και να δεχθή την συνέχισιν της εκπονήσεως της μελέτης και δια τα επόμενα αυτής στάδια, εάν πεισθή ότι υφίστανται αι προς τούτο δυνατότητες. 4.Εις περίπτωσιν πτωχεύσεως του μελετητού Γραφείου Μελετών συγκροτουμένου εκ μόνου αυτού η σύμβασις διαλύεται. 5.Εις περίπτωσιν πτωχεύσεως ενός εκ των πλειόνων μελετητών του αναλαβόντος την εκπόνησιν της μελέτης Γραφείου Μελετών εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οι λοιποί μελετηταί του Γραφείου αναλαμβάνουν έναντι του εργοδότου πάσας τας ευθύνας εκπονήσεως της μελέτης, ως εάν ούτοι μόνοι είχον συμβληθή μετ’ αυτού, των σχέσεων αυτών μετά του πτωχεύσαντος και των δανειστών αυτού ρυθμιζομένων υπό των σχετικών περί πτωχεύσεως διατάξεων. Ειδικαί διατάξεις εκπονήσεως μελέτης  υπό συμπραττόντων Γραφείων Άρθρ.18.-1.Η εκδήλωσις ενδιαφέροντος προς ανάληψιν εκπονήσεως υπό συμπραττόντων Γραφείων κατά την έννοιαν της περιπτ. 5 του άρθρ. 2 του Νόμ. 716/77 υπογράφεται από κοινού υπό των νομίμων εκπροσώπων πάντων των Γραφείων τούτων, υπό των οποίων επίσης υπογράφεται και η σχετική σύμβασις. 2.Αι κατά το άρθρ. 7 του παρόντος εγγυήσεις καλής εκτελέσεως της συμβάσεως δέον να είναι κοιναί υπέρ πάντων των συμπραττόντων Γραφείων. Το αυτό ισχύει και δια τας εγγυήσεις έναντι πληρωμών τας προβλεπομένας υπό του Κώδικος Αμοιβών Μηχανικών. 3.Τα συμπράττοντα Γραφεία ευθύνονται έναντι του εργοδότου εις ολόκληρον δια πάσαν συνέπειαν απορρέουσαν εκ της συμβάσεως και του νόμου. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων 4.Τα συμπράττοντα Γραφεία οφείλουν κατά την κατάρτισιν και υπογραφήν της συμβάσεως να καταθέσουν συμβολαιογραφικήν πράξιν διορισμού υπό πάντων κοινού εκπροσώπου αυτών έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Δια της αυτής πράξεως ορίζεται υποχρεωτικώς και αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπροσωπεί τα συμπράττοντα Γραφεία εις πάσαν περίπτωσιν απουσίας ή κωλύματος του εκπροσώπου, ως και εις περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητος τούτου. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής αυτού δέον να είναι φυσικόν πρόσωπον εκ των νομίμως εκπροσωπούντων τα συμπράττοντα Γραφεία. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής αυτού δύναται να διορίζουν ετέρους πληρεξουσίους δια την διενέργειαν συγκεκριμένων εν τη εκπροσωπήσει πράξεων, εφ’ όσον εδόθη αυτοίς τοιαύτη εξουσία δια της πράξεως διορισμού των. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της επομένης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπληρωτού και η υπό τούτων αποδοχή είναι ανέκκλητοι και διαρκούν καθ’ όλην την διάρκειαν εκπονήσεως της μελέτης και μέχρι της πλήρους εκκαθαρίσεως των εκ τούτου μετά του εργοδότου σχέσεων. Μετά της πράξεως διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφήν της συμβάσεως και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τόσον υπό του εκπροσώπου όσον και υπό του αναπληρωτού τούτου. Ο διορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτού και αι δηλώσεις αποδοχής δέον να είναι άνευ αιρέσεων ή όρων και να εκτείνωνται εις πάντα τα θέματα τα αφορώντα εις την εκτέλεσιν της συμβάσεως και την καταβολήν της αμοιβής της μελέτης. 5.Αντικατάστασις του εκπροσώπου ή του πληρωτού αυτού ή και αμφοτέρων ή και παροχή εις τούτους της εξουσίας διορισμού πληρεξουσίων, γίνεται μόνον από κοινού υπό πάντων των συμπραττόντων Γραφείων δια συμβολαιογραφικής πράξεως. Μόνον μετά την κοινοποίησιν ταύτης και των δηλώσεων αποδοχής διορισμού παύει η προς εκπροσώπησιν εξουσία των προτέρων διωρισμένων. 6.Εις περίπτωσιν θανάτου τινός των μετεχόντων εις τα συμπράττοντα Γραφεία η σύμβασις συνεχίζεται υπό των λοιπών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 17 του παρόντος. Αι σχέσεις των κληρονόμων του θανόντος προς τους λοιπούς συγκρατούντας το Γραφείον, εις ο συμμετείχε ο θανών και προς τα λοιπά συμπράττοντα Γραφεία ρυθμίζονται κατά τας περί κληρονομίας διατάξεις του Αστικού Κώδικος. 7.Εις περίπτωσιν πτωχεύσεως τινός των μετεχόντων εις τα συμπράττοντα Γραφεία, ή τινός των συμπραττόντων Γραφείων εφαρμόζονται αναλόγως αι παρ. 3 και 5 του άρθρ. 17 του παρόντος. Παραλαβή της μελέτης Άρθρ.19.-1.Η κατά το άρθρ. 22 του Νόμ. 716/77 παραλαβή δέον να συντελήται εντός προθεσμίας ίσης προς το εν τέταρτον της κατά την αρχικήν σύμβασιν ολικής προθεσμίας εκπονήσεως της μελέτης και πάντως ουχί μικροτέρας του τετραμήνου ή μεγαλυτέρας του εξαμήνου. Η προθεσμία άρχεται από της υποβολής πλήρους της μελέτης. 2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως εν περιπτώσει εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρ. 19 του Νόμ. 716/77 επί όσον χρόνον απητήθη δια την συμπλήρωσιν των προ της παραλαβής τυχόν διαπιστωθέντων ελαττωμάτων ή παραλείψεων της μελέτης και τον διακανονισμόν της εκκαθαρίσεως τούτων εις βάρος του αναδόχου. 3.Παραλαβή συντελουμένη εντός της διμήνου προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρ. 22 του Νόμ. 716/77 συνεπάγεται πάσας τας νομίμους αυτής συνεπείας. 4.Η παραλαβή της μελέτης δεν αποκλείει την επέλευσιν των εις βάρος του αναδόχου συνεπειών της παρ. 6 του άρθρ. 19 του Νόμ. 716/77 μέχρι της κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου προβλεπομένης παραγραφής των σχετικών απαιτήσεων. Ενστάσεις μετά την κατάρτισιν  της συμβάσεως – Αιτήσεις θεραπείας Άρθρ.20.-1.Αι υπό του αναδόχου υποβαλλόμεναι ενστάσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 23 του Νόμ. 716/77 δεν έχουν ανασταλτικόν αποτέλεσμα. 2.Επί των αιτήσεων θεραπείας εις τας περιπτώσεις εκπονήσεως μελετών του Νόμ. 716/77 εφαρμόζονται αναλόγως και αι διατάξεις του άρθρ. 56 του Π.Δ. 475/1976 «περί εκτελέσεως του Ν.Δ. 1266/72 περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων» ως το Δ/γμα τούτο εκάστοτε ισχύει. Παραλείψεις η ελαττώματα διαρκούσης  της εκπονήσεως της μελέτης Άρθρ.2.-1.Η κατά τας διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 αξιολόγησις προς επιλογήν των γραφείων Μελετών, των οποίων θα γίνουν δεκταί αι προκαταρκτικαί μελέται ή εκθέσεις, γίνεται μετά γνώμην Επιτροπής συνιστωμένης επί τούτω υπό του εργοδότου εκ τριών έως πέντε προσώπων, καταλλήλου εμπειρίας και προσόντων, αναλόγως προς την σπουδαιότητα του έργου. 2.Η επιτροπή προβαίνει εις τον έλεγχον των τυπικών προσόντων των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον και εν συνεχεία εις την αξιολόγησιν των εκ τούτων συγκεντρούντων τα τυπικά ταύτα προσόντα. Η αξιολόγησις στηρίζεται επί της εκτιμήσεως των ουσιαστικών προσόντων του Γραφείου Μελετών και των κατά τον προβλεπόμενον χρόνον εκπονήσεως της μελέτης δυνατοτήτων του Γραφείου ένεκα των τυχόν ετέρων υπ’ αυτού αναληφθεισών υποχρεώσεων. Κατά την εκτίμησιν των ουσιαστικών προσόντων λαμβάνονται υπ’ όψιν πάντα τα γνωστά εις τα μέλη της Επιτροπής στοιχεία, ιδία δε το επιτελεσθέν μελετητικόν έργον του Γραφείου Μελετών και του επιστημονικού δυναμικού αυτού και αι περί τούτων εγγραφαί εις το Μητρώον Μελετητών. 3.Αι προηγούμεναι παράγραφοι εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένης επιλογής κατά τας διατάξεις της παρ. 7 του αυτού άρθρ. 11 του Νόμ. 716/1977. 4.Η αξιολόγησις των υποβληθεισών προκαταρκτικών μελετών ή εκθέσεων προς εκτίμησιν της εκ τούτων τεχνικοοικονομικώς αρτιωτέρας και των εκ τούτων συγκεντρουσών τα προσόντα προς καταβολήν της κατά την παρ. 5 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 αμοιβής γίνεται μετά γνώμην Επιτροπής συνιστωμένης κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφασις συγκροτήσεως της Επιτροπής ή και μεταγενεστέρα τοιαύτη δύναται να ορίζη και την υπό της Επιτροπής χρησιμοποίησιν εμπειρογνωμόνων προς μόρφωσιν της γνώμης αυτής. Ειδική αμοιβή αξιολογωτέρων μελετών Άρθρ.21.-1.Δια παραλείψεις ή ελαττώματα της μελέτης διαπιστούμενα κατά την διάρκειαν εκπονήσεως αυτής ή μετά την υπό του αναδόχου παράδοσιν σταδίου τινός και μέχρι της παραλαβής της μελέτης απευθύνεται προς τον ανάδοχον σχετικόν έγγραφον του Προϊσταμένου της Διευθυνούσης Υπηρεσίας. Το έγγραφον περιλαμβάνει ρητήν μνείαν των διαπιστώσεων και καλεί τον ανάδοχον εις επανόρθωσιν των διαπιστωθέντων ελαττωμάτων ή συμπλήρωσιν των παραλείψεων εντός τασσομένης προθεσμίας. 2.Η κατά του εγγράφου τούτου τυχόν εμπροθέσμως ασκουμένη ένστασις δεν αναστέλλει τας δοθείσας εντολάς και ο ανάδοχος υποχρεούται εις συμμόρφωσιν, δικαιούμενος εις συμπληρωματικήν αμοιβήν, κανονιζομένων κατά τα νόμιμα σχετικών νέων τιμών αν τελικώς δικαιωθούν αι απόψεις εφ’ ων εστήριξε τας ενστάσεις του και εκ των δοθεισών εντολών επετελέσθη μελετητικόν έργον μεγαλύτερον από του υπό της συμβάσεως προβλεπομένου. (Αντί για τη σελ. 140,727) Σελ. 140,727(α) Τεύχος 1228-Σελ. 81 Μελέτες Τεχνικών Έργων 23.Β.ζ.11 3.Δια την εφαρμογήν του παρόντος και του επομένου άρθρου δεν δύναται να θεωρηθή ως ελάττωμα ή παράλειψις της μελέτης η τυχόν ύπαρξις ετέρων εναλλακτικών λύσεων, εφ’ όσον η τελικώς μελετηθείσα έχει εγκριθή υπό του εργοδότου. Παραλείψεις ή ελαττώματα διαπιστούμενα  μετά την παραλαβήν Άρθρ.22.-1.Εις περίπτωσιν εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρ. 19 του Νόμ. 716/77 δι’ ελαττώματα ή παραλείψεις της μελέτης διαπιστούμενα μετά την παραλαβήν ταύτης και μέχρι του χρόνου της κατά την παρ. 4 του άρθρ. 19 παραγραφής των σχετικών αξιώσεων του εργοδότου, ειδοποιείται περί τούτου ο ανάδοχος και συγκροτείται υπό του εργοδότου επιτροπή εκ τριών τουλάχιστον τεχνικών υπαλλήλων η οποία, δι’ εκθέσεώς της, εξακριβώνει τα ελαττώματα ή παραλείψεις της μελέτης, την επίδρασιν τούτων επί της αρτιότητος της μελέτης και αποτιμά την δαπάνην επανορθώσεως και συμπληρώσεως. 2.Βάσει της εκθέσεως της Επιτροπής και μετά γνώμην του αρμοδίου Συμβουλίου κοινοποιείται εις τον ανάδοχον πράξις του εργοδότου δια της οποίας τάσσεται εις τούτον εύλογος προθεσμία προς επανόρθωσιν ή συμπλήρωσιν. 3.Εάν ο ανάδοχος αρνηθή ή εάν παρέλθη άπρακτος η κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία ο εργοδότης δύναται να αναθέση την διενέργειαν της σχετικής διορθώσεως ή συμπληρώσεως της μελέτης εις έτερον μελετητήν ή να προβή εις την σχετικήν συμπλήρωσιν δια των ιδίων αυτού οργάνων. Η σχετική δαπάνη, εκτιμωμένη βάσει παντός προσφόρου στοιχείου, εν ανυπαρξία δε τοιούτων (ως ιδία εις την περίπτωσιν της δια των οργάνων του εργοδότου συμπληρώσεως της μελέτης) βάσει της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποτιμήσεως καταλογίζεται εις βάρος του υπαιτίου αναδόχου και εισπράττεται υπό του εργοδότου. Εάν ούτος είναι το Δημόσιον ή Ν.Π.Δ.Δ. η είσπραξις γίνεται κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις. Εάν δεν έχη αποπληθωρή εις τον μελετητήν η αμοιβή της μελέτης μέχρι της διαπιστώσεως των ελαττωμάτων, δύναται να συμψηφισθή εις ταύτην το εις βάρος αυτού καταλογιζόμενον ποσόν δι’ ελαττώματα κατά το παρόν άρθρον. 4.Από της μετά την παραλαβήν διαπιστώσεως ελαττωμάτων ή παραλείψεων θεωρείται ως τεθείσα εκ νέου υπό εκκαθάρισιν η σύμβασις και εφαρμόζονται πάσαι αι περί ενστάσεων και επιλύσεως διαφορών διαρκούσης της συμβάσεως διατάξεις του Νόμ. 716/77 και του παρόντος. 5.Η πράξις οριστικής επί των ελαττωμάτων κρίσεως του εργοδότου κοινοποιείται πάντοτε εις την αρμόδιαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Συντονισμού δια σχετικήν σημείωσιν εις το Μητρώον και συνεκτίμησίν των υπό της ΓΕΜ κατά τον έλεγχον του πτυχίου του μελετητού. Σελ. 140,728(α) Τεύχος 1228-Σελ. 82 Η επιτροπή που προβλέπεται από το άνω άρθρ. 22 και το άρθρ. 15 του ιδίου Π.Δ. 194/79, ως προς τους Ο.Τ.Α. συγχωνεύτηκε σε ενιαίο συλλογικό όργανο με νέα σύνθεση από την παρ. 2 άρθρ. 4 της 45942/6-17 Αυγ. 1992 (ΦΕΚ Β΄ 529) απ. Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Τόμ. 2, σελ. 42,583. Τελικαί διατάξεις Άρθρ.23.-1.Τα έχοντα την αρμοδιότητα αναθέσεως της μελέτης όργανα του Δημοσίου ή των λοιπών κατά το άρθρ. 1 του Νόμ. 716/77 προσώπων εγκρίνουν προσέτι την πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και την επιλογήν του μελετητού μετ’ αξιολόγησιν ή κατά την παρ. 7 του άρθρ. 11, του Νόμ. 716/77 προβαίνουν εις την συγκρότησιν των επιτροπών κατά την κρίσιν των, αποφαίνονται επί των κατά την παρ. 16 του άρθρ. 11 και του άρθρ. 23 του Νόμ. 716/77 ενστάσεων και ορίζουν το φυσικόν πρόσωπον το οποίον θα υπογράψη από μέρους του εργοδότου την μετά του αναδόχου σύμβασιν. 2.Τα αυτά ως εις την προηγουμένην παράγραφον όργανα εγκρίνουν μετά την κατάρτισιν της συμβάσεως πάσαν πράξιν επιφέρουσα μεταβολάς εις την σύμβασιν, ιδία δε τους Συγκριτικούς Πίνακας, το κείμενον των συμπληρωματικών συμβάσεων, τα πρωτόκολλα νέων τιμών και τας μεταβολάς των προθεσμιών. 3.Η έγκρισις των μελετών γίνεται υπό των κατά τας κειμένας διατάξεις αρμοδίων προς τούτο οργάνων του εργοδότου. 4.Προκειμένου περί μελετών αρμοδιότητος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ως «διευθύνουσα υπηρεσία» νοείται: α)δια μελέτας έργων αρμοδιότητος Νομαρχίας η Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, β)δια μελέτας αρμοδιότητος των διανομαρχιακών υπηρεσιών, η αντίστοιχος καθ’ ύλην αρμοδία Διεύθυνσις των υπηρεσιών τούτων. και γ)δια μελέτας αρμοδιότητος των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου ή αντίστοιχος καθ’ ύλην αρμοδία Διεύθυνσις Μελετών των υπηρεσιών τούτων. 5.Προκειμένου περί μελετών των λοιπών πλην του Δημοσίου κατά το άρθρ. 1 του Νόμ. 716/77 προσώπων, των οποίων τα έργα εκτελούνται κατά τας κειμένας διατάξεις υπό δημοσίων υπηρεσιών, πάσα σχετική προς την εκπόνησιν της μελέτης ενέργεια και έγκρισις γίνεται υπό των οργάνων του Δημοσίου ως δια τα ίδια αυτού έργα, εντός των προς τούτο διατιθεμένων υπό του οικείου φορέως πιστώσεων. 23.Β.ζ.11 Μελέτες Τεχνικών Έργων Άρθρ.3.-1.Η κατά την παρ. 5 του αυτού άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 αμοιβή δι’ εκάστην των τριών αξιολογουμένων ως αρτιωτέρων υποβληθεισών ειδικών προκαταρκτικών μελετών ή απλών προκαταρκτικών εκθέσεων κατά περίπτωσιν, ορίζεται υπό της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος η αυτή δια μίαν εκάστην εκ τούτων βάσει της προεκτιμωμένης αξίας του έργου και πάντως ουχί κατωτέρα του ενός τετάρτου της κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένης δια την προκαταρκτικήν μελέτην αμοιβής αν πρόκειται περί ειδικής προκαταρκτικής μελέτης και του ενός έκτου της αυτής αμοιβής αν πρόκειται περί απλής προκαταρκτικής εκθέσεως. Η αμοιβή της ειδικής προκαταρκτικής μελέτης δια την εφαρμογήν των ανωτέρω νοείται άνευ των τυχόν κατά τας κειμένας διατάξεις προβλεπομένων προσαυξήσεων δια την εκπόνησιν μεμονωμένου σταδίου μελέτης. 2.Η ειδική ως άνω αμοιβή δύναται να καταβληθή εις ολιγωτέρους των τριών εκ των υποβαλλόντων ειδικάς προκαταρκτικάς μελέτας ή προκαταρκτικάς εκθέσεις ή και εις ουδένα εκ τούτων εάν, κατόπιν ητιολογημένης γνώμης της επιτροπής αξιολογήσεως, κριθή ότι δεν υπάρχουν μελέται ή εκθέσεις πληρούσαι τους όρους της προσκλήσεως ενδιαφέροντος και τας γενικάς επιστημονικάς απαιτήσεις και παραδοχάς, τας οποίας πρέπει να πληροί μία τοιαύτη προκαταρκτική μελέτη ή έκθεσις. 3.Η καταβληθείσα τοιαύτη αμοιβή εις τον αναλαμβάνονται τελικώς την εκπόνησιν της μελέτης συμψηφίζεται εις την αμοιβήν δια την προκαταρκτικήν μελέτην του έργου. 4.Επί των εις τας κατά τας διατάξεις του παρόντος αμοιβομένας προκαταρκτικάς μελέτας ή εκθέσεις περιλαμβανομένων λύσεων και προτάσεων αποκτά δικαίωμα ελευθέρας χρησιμοποιήσεώς των ο εργοδότης. Ενστάσεις κατά πράξεων του εργοδότου  μέχρι και της αναθέσεως της μελέτης Άρθρ.4.-1.Αι κατά την παρ. 16 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/1977 ενστάσεις κατά πράξεων του εργοδότου, από της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος μέχρι και της εκδόσεως της εγκριτικής αποφάσεως περί αναθέσεως της μελέτης, ασκούνται εντός της κατά την διάταξιν ταύτην δεκαημέρου προθεσμίας υπό παντός ενδιαφερομένου Γραφείου Μελετών, δια καταθέσεώς των εις την υπό της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος οριζομένην, προς υποβολήν της εκδηλώσεως ταύτης, Υπηρεσίαν και κοινοποιήσεως εις την Γ.Ε.Μ. 2.Αι αυταί ενστάσεις κατά της εγκριτικής της αναθέσεως της μελέτης αποφάσεως ασκούνται δια καταθέσεως εις την εγκρίνουσαν την ανάθεσιν Υπηρεσίαν. 3.Επί πασών των κατά τας προηγουμένας παραγράφους ενστάσεων αποφαίνεται το αρμόδιον δια την έγκρισιν της αναθέσεως της μελέτης όργανον του εργοδότου. 4.Η επί των ενστάσεων απόφασις εκδίδεται εις μεν τας περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μέχρι και της εκδόσεως αποφάσεως εγκρίσεως αναθέσεως της μελέτης ή ομού μετά ταύτης, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 2 μέχρι της προσκλήσεως προς υπογραφήν της συμβάσεως. 5.Αι ενστάσεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του άρθρ. 23 του Νόμ. 716/77. Έγκρισις της αναθέσεως εκπονήσεως της μελέτης Άρθρ.5.-1.Η ανάθεσις της μελέτης πραγματοποιείται δια της εγκρίσεως της αναθέσεως ταύτης εις τον τελικώς επιλεγόμενον μελετητήν. Ο εργοδότης δύναται πάντοτε να μην αναθέση την μελέτην. (Αντί για τη σελ. 140,719) Σελ. 140,719(α) Τεύχος ΙΒ-5-1 Σελ. 35 Μελέτες Τεχνικών Έργων 23.Β.ζ.11 2.Η εγκριτική απόφασις περιλαμβάνει και πάντας τους όρους της καταρτισθησομένης συμβάσεως ή εγκρίνει ίδιον τεύχος περιλαμβάνον τούτους. 3.Εις τους όρους τούτους περιλαμβάνονται, εφ’ όσον δεν έχουν περιληφθή εις την πρόσκλησιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, ιδία αι προθεσμίαι εκπονήσεως της μελέτης (τελική και μερικαί) αι δια τυχόν υπέρβασιν ποινικαί ρήτραι, τα υπό του εργοδότου τυχόν χορηγηθησόμενα στοιχεία, τα εκπονητέα στάδια της μελέτης, το τυχόν δικαίωμα του εργοδότου λύσεως της συμβάσεως μετά την περαίωσιν οιουδήποτε σταδίου της μελέτης κατά το άρθρ. 17 παρ. 3 του Νόμ. 716/77, αι προθεσμίαι προς έγκρισιν εκάστου σταδίου μελέτης, η τυχόν δυνατότης παραλαβής αποπερατωθείσης μελέτης αυτοτελούς τμήματος έργου ή σταδίου αυτής, η τυχόν μεγαλυτέρα της κατά την παρ. 4 του άρθρ. 21 του Νόμ. 716/77 προθεσμία προς έναρξιν των εργασιών εκπονήσεως της μελέτης και παν έτερον ολοκληρούν την σύμβασιν στοιχείον. 4.Εις τους ανωτέρω όρους και δια την περίπτωσιν εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρ. 11, περιλαμβάνεται και το επιλεγέν πλαίσιον περιγραφής του τρόπου εκπονήσεως της μελέτης του έργου, το οποίον πλαίσιον δύναται να είναι είτε αμιγώς η υπό του επιλεγέντος μελετητού προταθείσα λύσις, είτε και συνδυασμός ταύτης προς στοιχεία ετέρων λύσεων. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι εγκρινόμενοι όροι προσδιορίζουν και τον κατά το προτελευταίον εδάφιον της παρ. 5 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 λαμβανόμενον υπ’ όψιν προϋπολογισμόν. 5.Εις περίπτωσιν εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 μόνον δια προκαταρκτικήν μελέτην ορίζεται δια του τεύχους της συμβάσεως ότι λαμβάνεται υπ’ όψιν ο εγκριθησόμενος προϋπολογισμός του σταδίου της προκαταρκτικής εκθέσεως. 6.Η απόφασις εγκρίσεως της αναθέσεως της μελέτης εκδίδεται υπό του αρμοδίου οργάνου του εργοδότου, δι’ αυτής δε ορίζεται το προς υπογραφήν της συμβάσεως πρόσωπον. «Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) για να δημοσιευθεί περιληπτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ». Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 566/31 Οκτ.-3 Νοεμ. 1989 (ΦΕΚ Α΄ 239). Ανάθεσις μελέτης κατόπιν διαγωνισμού ιδεών ή προσχεδίων Άρθρ.6.-1.Εις την περίπτωσιν αναθέσεως μελέτης κατόπιν διαγωνισμού ιδεών ή προσχεδίων συμφώνως προς την παρ. 6 του άρθρ. 11 του Νόμ. 716/77 δια την κατάρτισιν της συμβάσεως και ιδία την συμβατικήν αμοιβήν του αναδόχου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της παρ. 7 του αυτού άρθρ. 11. Σελ. 140,720(α) Τεύχος ΙΒ-5-1 Σελ. 36 2.Η κατάρτισις και η εκτέλεσις της συμβάσεως διέπεται υπό των διατάξεων του νόμου και του παρόντος. Εγγύησις καλής εκτελέσεως Άρθρ.7.-1.Η δια την υπογραφήν της συμβάσεως εγγύησις καλής εκτελέσεως ταύτης ορίζεται εις 5% της προεκτιμωμένης αμοιβής. 2.Συμπληρωματική εγγύησις καλής εκτελέσεως απαιτείται και επί πάσης μεταγενεστέρως αυξήσεως του χρηματικού αντικειμένου της συμβάσεως κατά το αυτό ποσοστόν της προηγουμένης παραγράφου λογιζομένη επί του ποσού της αυξήσεως. Η συμπληρωματική αύτη εγγύησις κατατίθεται υπό του αναδόχου εις την διευθύνουσαν Υπηρεσίαν επί τη κοινοποιήσει προς τον ανάδοχον της εγκριτικής αποφάσεως και εν πάση περιπτώσει προ της εκδόσεως της εντολής πληρωμής επί του πρώτου λογαριασμού, του συντασσομένου καθ’ υπέρβασιν του ποσού της συμβάσεως. Εν μη καταθέσει της εγγυήσεως ταύτης παρακρατείται αύτη εκ των τοιούτων λογαριασμών πληρωμής και με το αυτό ποσοστόν επί παντός καθ’ υπέρβασιν του χρηματικού αντικειμένου πιστοποιουμένου ποσού. Τα ποσά ταύτα δύναται να αντικατασταθούν δι’ ισοπόσου εγγυητικής επιστολής. Εις περίπτωσιν μειώσεως του συμβατικού αντικειμένου, αιτήσει του αναδόχου, επέρχεται ανάλογος μείωσις των εγγυήσεων. 3.Αι κατά τας ανωτέρω παρ. 1-2 εγγυήσεις καλής εκτελέσεως καλύπτουν εν τω συνόλω των, αδιακρίτως, την πιστήν εφαρμογήν πάντων των όρων της συμβάσεως και οιανδήποτε εκ του νόμου ή του παρόντος απαίτησιν του εργοδότου κατά του αναδόχου, προκύπτουσαν ένεκα της συμβάσεως εκπονήσεως της μελέτης. 4.Αι εγγυήσεις αποδίδονται μετά την κατά το