Newsgroup: it.diritto.condominio
Titolo: difficoltà installazione ascensore esterno

a gennaio 2007 venne la ditta insieme all'amministratore (che è anche
direttore lavori) per un sopralluogo atto a redigere un preventivo per
installazione ascensore esterno.
Insieme a loro c'ero anche io ed alcuni condomini e facemmo caso che dove
sarebbe stato installato il basamento dell'ascensore c'era un bel tombino
60x60 con la scritta italgas. inoltre scendendo verso le cantine, si vedeva
che all'altezza di quel tombino usciva un tubo che si diramava e saliva in
due dorsali che guarda caso erano all'altezza dei contatori del gas dei vari
piani. fu poi redatto il preventivo che accettammo e stipulato il contratto
con la ditta nella quale si riportava il tempo di consegna per febbraio
2008. preciso che il tombino si vedeva dalle finestre condominiali in quanto
la base dell'ascensore si trova in un cortile condominiale il quale accesso
prevede il passaggio attraverso il cortile di un'abitazione privata. ad oggi
l'ascensore ancora non è stato portato a termine in quanto sia il direttore
lavori (ammininstratore) sia la ditta dichiarano che il ritardo per lo
spostamento del tombino italgas (3 mesi) viene considerato come
imprevisto...quindi niente penali e fine lavori spostato a luglio.
E' normale considerare un imprevisto quando tutti noi avevamo notato questo
tombino?
 ricordo che a maggio, prima della stipula del contratto chiamai sia la ditta
che l'amministratore per chiedere informazioni su questo tombino: la ditta
mi rispose che se non avevano l'autorizzazione da parte dell'amministratore
non potevano passare per casa di un privato per andare a vederre questo
tombino, l'amministratore (anche direttore lavori) mi rispose che non c'era
problema e ci avrebbe pensato lui...bho!!!
un saluto
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 problema e ci avrebbe pensato lui...bho!!!
   Il responsabile e' il progettista!   ciao!
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:217Z169Z121Z11Y...@usenet.libero.it...

beh, certo... non tanto per lo spostamento del tombino stesso,
quanto per i tempi ... probabilmente loro hanno calcolato un tempo
"standard"... se l'italgas ci mette un anno non e' certo colpa della
ditta...
ma, scusa una domanda, visto che conoscevate benissimo il problema
lo avete fatto notare alla ditta da subito che c'era questo tombino ?
alberto


Se ne parlņ in fase di sopralluogo per redigere il preventivo di spesa con
la dita, successivamente io chiamai la ditta per sapere se quel tombino
avrebbe dato effettivamente fastidio.
La ditta mi rispose che per fare un sopralluogo vero e proprio avrebbero
dovuto chiamare l'amministratore (che abbiamo nominato anche direttore
lavori per quest'installazione) per farsi autorizzare e passare nella
proprietą privata per accedere all'area condominiale. Quindi io chiamai
l'amministratore (anche se non era compito mio in quanto io sono soltanto un
committente) per ricordare questa cosa e lui mi disse che ci avrebbe pensato
lui ( a maggior ragione perchč č il direttore lavori)...
ciao
Emi


 Il responsabile e' il progettista! ciao!
hai idea di come possa far valere questo diritto? L'amministratore, parlando
anche come direttore lavori sostiene che il tombino è un imprevisto ed in
quanto tale non è soggetto a decorrenza dei termini...un saluto
Emi


 quanto tale non è soggetto a decorrenza dei termini...un saluto
     Imprevisto non significa solo .....non lo avevo visto prima...ma puo'
     essere riferito ai tempi lunghi richiesti dalla societa' proprietaria
     dell'impianto per lo spostamento dei tubi, ma anche in questo caso
     c'e' una carenza progettuale, piuttosto quel lavoro vi costera'
     molto ma molto caro.........la spesa e' prevista????
     Solo se si, il progettista non potra' nascondersi dietro terzi!
     ciaofelix:-)


 ciaofelix:-)
La spesa non era stata prevista nel preventivo, effettivamente è stata una
bella batosta!
Pensi che sia il caso di inviare una raccomandata al progettista nella quale
si richiedono quantomeno le motivazioni per le quali questo tombino non sia
stato preso minimamene in considerazione?
ciao!!
emi


 stato preso minimamene in considerazione?
     Se fosse onesto dovrebbe rispondere..." Incapacita'" ma ovviamente
    tirerebbe fuori qualche altra scusa, non capisco cosa speri di ottenere
    in termini pratici da queste tue rimostranze!   ciao.
