Newsgroup: italia.firenze.discussioni
Titolo: Ennesima puntata telenovela tramvia

«I tecnici sono al lavoro, secondo il ministero c' è tempo fino a luglio».
Quando scatteranno intanto i lavori, secondo il sindaco, per il tratto
Peretola-Santa Maria Novella. (23 marzo 2010)
Da tempo si parla di iniziare i lavori per la linea 2, almeno per la parte
già autorizzata Peretolastazione.L' ultima previsione era fine agosto. (16
luglio 2010)
L' autorizzazione da Roma è arrivata a marzo scorso, ma andrà bene se si
inizierà a fine ottobre. (21 settembre 2010)
E' anche nostro interesse cominciare presto, avevamo immaginato di farcela
in
ottobre, probabilmente si potrebbe andare a novembre (14 ottobre 2010)
Mentre ancora si tratta con le imprese per la partenza dei lavori delle
linee 2 e 3 del tram («E' probabile si aspetterà il 7 gennaio per non
complicare ulteriormente la situazione del traffico sotto Natale», dice il
sindaco Renzi) (27 ottobre 2010)
Quando partiranno i cantieri delle linee 2 e 3 della tramvia? «Tra gennaio e
febbraio, (14 novembre 2010)
I lavori per le linee 2 e 3 della tramvia partiranno «tra febbraio e marzo»
(4 gennaio 2011)
ALLA PROSSIMA PUNTATA
I lavori per le linee 2 e 3 della tramvia partiranno «tra febbraio e marzo»
(4 gennaio 2011)
Tramvia i tempi si allungano i lavori cominceranno a marzo (15gennaio 2011)
ALLA PROSSIMA PUNTATA
I lavori per le linee 2 e 3 della tramvia partiranno «tra febbraio e marzo»
(4 gennaio 2011)
Tramvia i tempi si allungano i lavori cominceranno a marzo (15gennaio 2011)
ALLA PROSSIMA PUNTATA
La soprintendenza rallenta, niente accordo con le imprese su tempi e prezzi.
E i lavori non partono
Il Comune: tram ora o mai più
Linee 2 e 3, Palazzo Vecchio ha fretta. (9 febbraio 2011)
Tramvia 2, si parte anche senza il permesso della soprintendenza
...fondamentale». Quello della sovrintendenza sul palazzo Mazzoni? «Sì.
E siccome abbiamo detto che servono 1...realizzare il progetto abbia già
ottenuto di violare il palazzo del Mazzoni».
(6 Marzo 2011)
Non far passare la tramvia da Piazza Duomo ci costerà 70 milioni di euro.
Tramvia in Piazza Duomo, l'unica e vera pedonalizzazione.
La variante al Duomo mette a rischio i fondi.
(16 marzo 201)
Via libera della soprintendenza entro aprile i lavori della tramvia 2
LA LINEA 2 ai blocchi di partenza. Palazzo Vecchio avrebbe voluto
partire questo mese ma solo pochi giorni fa la sovrintendenza ha dato
l'ok all'attraversamento di palazzo Mazzoni. E la giunta deve ancora
approvare i progetti esecutivi..
(18 marzo 2011)
Tramvia, oggi l'ok ai mille giorni
Giunta straordinaria per approvare il progetto della linea 2.I cantieri
dovrebbero aprire a fine aprile e chiudere per la primavera del 2014
(28 marzo 2011)
-- 
Skinbones gran prematuratore della notizia comunale.
Uno dei pochi che non vale la pena leggere su IFD
Scemo chi mi quota
Le cento renzate(in progress)
http://nonsolofeccia.blogspot.com/2009/07/le-cento-renzate.html

Il 28/03/2011 11.09, Skinbones ha scritto:
Da FB, 53 minuti fa:
Matteo Renzi
Oggi in Giunta diamo il via libera alla realizzazione della seconda 
linea del Tram, dalla stazione a Peretola (ma chiediamo di arrivare al 
polo di Sesto). Sarà il tram degli universitari: polo scientifico, 
scienze sociali a Novoli, polo umanistico in centro. Mille giorni per 
realizzare il lavoro e per finire nel 2014. Certo, molto dipende dalle 
aziende, ma noi staremo con il fiato sul collo...
Signori, il momento è storico: sapremo se Renzi ha l'alito cattivo.

fe...@delenda.net
-- 
http://delendanet.blogspot.com

 (28 marzo 2011)
Il prossimo 2 maggio partiranno i lavori per la realizzazione della linea 2 
della tramvia fiorentina dall'aeroporto di Peretola alla stazione 
ferroviaria di Santa Maria Novella.



Se mette nel capitolato solo aziende Giapponesi ...forse ci riesce :-D
-- 
"Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per 
azienda"
Padova 7-Giugno-1984
"Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno 
di lotta"
Padova 11-Giugno-1984