【桃园机场捷运】
桃园机场捷运，通称为机场捷运、机捷，是一条横跨台湾台北市、新北市、桃园市的捷运路线，也是桃园捷运首条营运路线，总工程经费接近新台币1,200亿元，由中华民国政府全额出资兴建，为台湾第一个以提供机场联外交通为主要目的之捷运线、以及第一条有跳站停靠之营运模式的捷运线，不仅服务桃园国际机场之联外交通，也兼具区域铁路的运输功能。营运长度51.03公里，为全台最长的捷运线。2017年2月2日接受团体搭乘，2月16日开放给民众试乘，3月2日正式营运。站区及车厢内设有中华电信Wi-Fi。
该捷运线原为1996年起以BOT模式筹备的中正机场捷运，但因多方因素中止，2002年后改由中央政府建设，并合并当时规划中的桃园捷运蓝线路段，在2009年委由机场所在的桃园县（今桃园市）筹组桃园捷运公司来经营。政府自建路线大致沿用原规划，机电系统则改为钢轮标准轨距；建设计划名称为台湾桃园国际机场联外捷运系统（Taiwan Taoyuan International Airport Access MRT System）name=fn1。
该捷运线采用钢轮路轨系统兴建，属高运量大众捷运系统。识别色为，但由于机场联外交通关系，因此路线代号为「A」（代表「机场-Airport」）。标志则来自栖息于该捷运线横亘之林口台地的台湾紫啸鸫。兴建单位为交通部铁道局（台北至三重段另交由台北市捷运局施工）。建设期达到10年，最初原计2010年完工，但因行经林口台地一段上下坡度极大，沿途隧道、高架桥与弯道设计也相当多，工程与地形造成的建造难点，以至于低估直达车方案、号志达成率等风险，延误正式时程，通车经过6次变更，使计划严重滞后，预算也增加到新台币1,277亿元；于2017年2月2日试营运、并在同年3月2日正式营运，较晚动工的中坜延伸线环北站至老街溪站预定2023年7月完成；老街溪站至中坜车站预定2028年完成，受桃园铁路高架化改地下化影响，目前进度大幅延后。
== 路线概述 ==
机场线全长53.09公里，路线设计最高时速为110公里，但实际营运最高时速为100公里。营运模式分为环北直达车（Express bound for Huanbei Station, with calls at A18 Taoyuan HSR Station and A21 Huanbei Station）（目的地：环北，停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21）、直达车（Express）（目的地：机场第二航厦，停靠站：A1－A3－A8－A12－A13）、普通车（Commuter）、北段深夜普通车（Airport bound Commuter：A1～A13）（普通车往机场第二航厦，由台北车站发车单程）、南段深夜普通车（Airport bound Extended Commuter：A21～A12）（普通车往机场第一航厦，由环北站发车单程）五种，车体涂装分别以（直达车）与（普通车）识别。直达车自台北车站行驶至机场第二航厦（环北直达车增停高铁桃园站以及环北站），途中仅停靠5个主要车站（环北直达车则途中仅停靠7个主要车站），路程34.03公里，约需39分钟（环北直达车则需64分钟）；普通车则全线各站皆停靠，由台北车站至桃园国际机场约需52分钟，全程则为1小时22分钟左右，两车种班距皆为15分钟。另外于台北车站及新北产业园区站提供旅客预办登机及行李托运服务。
路线沿途横跨台北市、新北市、桃园市等3个直辖市；自台北市中正区台北车站起，沿台铁与高铁隧道北侧、郑州路南侧过淡水河后，进入新北市沿环河南路、疏洪东路河堤穿越二重疏洪道后，再沿台一线、新北大道、青山路。进入桃园市后续沿青山路、文化一路、八德路向西行，沿赤涂崎溪出林口台地，经过桃园国际机场后，沿著新街溪、领航北路、高铁北路、高铁南路、中丰北路、中丰路、中正路至中坜车站止。
== 历史==
===初期筹划与BOT方案===
台北车站工地（摄于2009年7月9日）
桃园机场捷运第三航厦及第二航厦间的工地（摄于2009年6月27日）
在1990年代初期由于中山高速公路经常出现交通壅塞的情形而拖长旅运时间，加上台北市市中心与中正国际机场（今称桃园国际机场）之间，当时只有国道客运作为相互连结的大众运输工具。所以，当时的台湾省政府住宅及都市发展处便开始著手进行机场线方案的规划。
1993年新交通捷运股份有限公司将所规划的方案「中正国际机场至松山机场间新交通捷运线工程环境影响评估书」上报至行政院环境保护署，当时的路线规划是自松山机场、民生东路、民生西路、台北桥、新北大道，续沿今日机场线至桃园国际机场，但审查未有结论，便不了了之，惟于其替代方案中，已提出今日之三重段与台北车站段路线，仅其方案包含续沿承德路、民权东路至松山机场路段。
1996年10月中央政府决定以民间兴建营运后转移模式（BOT模式）兴建『中正国际机场联外捷运系统』（线色登录为），并正式公告征求民间投资，并开放民间企业投标。
1998年长生国际开发公司击败另外四家竞标申请者取得兴建「中正国际机场联外捷运系统」（线色登录为）的民间兴建营运后转移模式（BOT模式）之30年特许经营权。其规划路线为台北捷运西门站－中正国际机场（亦称长生线），全长35公里，预定设立16个车站、辨识色为；建设成本预计为新台币800亿元、加上区段征收约新台币2,000亿；长生公司所规划的路线，需要配合六处市地重划案、征收两处区段土地、以及1,200公顷的开发案；另有长1.9公里、预定设3个车站的林口支线；列车与轨道计划采用胶轮路轨系统并采用双复线设计、规划每列车为6节车厢，平均时速为40km/h、约可乘载450人；西门站及机场第二航厦站于兴建时亦预留相关设计。1998年5月26日公布议约结果，由长生国际开发公司成为最优申请者，取得30年特许经营权，预计5年后（2003年）通车。
但由于长生公司及其母公司长亿集团的财务过度扩张，不时传出资金周转问题与融资困难的消息，因此机场线的兴建时程一再迟延。2002年12月31日长生公司与交通部高铁局召开会议，达成终止议约的共识，民间兴建营运后转移模式（BOT模式）正式被宣告失败，长生公司亦于2003年解散。原本中华民国交通部有意寻求当初取得第2优先权的中华工程公司接手。然而台北县政府要求沿用长生线方案，中华工程则坚持采用当初自行规划、与高速公路平行、中途设站较少、无土地开发的路线。另因受到地方政治、既得利益团体、土地开发需求等因素，中华工程最终放弃承接。于长生公司解散同年，中央政府即决定收回民间兴建营运后转移权限，改以公务预算自行筹划兴建。
=== 中央政府以公务预算自行兴建 ===
2002年底陈水扁政府决定收回民间兴建营运后转移模式，改以公务预算自行筹划兴建。起讫站（A1）改设于台北车站，终点站则因需要穿越中坜市区而拆迁不易，初期仅到环北站（A21）。改善后的轨道路线、爬升坡度、与车站设置计划等，大致沿用长生公司原有的路线规划，政府放弃胶轮路轨系统，并决定改采用钢轮路轨系统。然机电工程投标厂商之一的加拿大商庞巴迪公司曾提出国外研究报告，质疑其路线在规划与设计上，似未考虑沿线爬升坡度过大及弯度过弯的问题，进而质疑兴建可行性。不过，最后这项极高难度的机电工程计划，依旧由另一间投标厂商日本商丸红得标；「三重站－桃园国际机场－环北站」段工程及机电系统亦于2006年2月27日开工，同年6月26日时任中华民国行政院院长苏贞昌为机场线工程主持动土典礼。
2005年9月7日关于中正机场捷运机电系统标总经费约260亿元的投标案在上午10时截止投标前，却传出国际大厂之一的加拿大庞巴迪公司对外宣称将退出竞逐行列，并质疑根据高铁局招标文件内容，未来机场线将有重大安全疑虑；高铁局则强调一切依程序进行，要求庞巴迪公司有意愿就公平竞争，没意愿就别在程序外耍小动作。不过路线「飞天遁地」的结果，导致了未来的通车的严重滞后。此外计划还有变数，依交通部高速铁路工程局原有规划三重站－台北车站段为高架路线，但台北市政府认为高架路线影响都市景观、土地利用、安全等问题，主张应以地下方式兴建。经双方协调后，台北市政府表示愿意负担改采用地下化所增加的工程经费，交通部也同意「三重站－台北车站」段改以地下方式兴建，并委托台北市政府捷运工程局负责该段的设计、施工与台北市辖段土地开发，土建部份完工后，再交由交通部高铁局续建。由于该段路线因此延后完工，因此「三重站－桃园国际机场－环北站」段预定将先行通车，而此段因为机场线通车延后，最终结果是一并通车。本段「三重站－台北车站」段于2006年9月25日正式开工、土建工程则于2007年5月2日举行动土典礼。蓝线桃园国际机场－中坜车站段，已经整并为机场线的一部分，只行驶普通车的路段。
台北双子星与机场线台北车站共构工程则于2008年12月31日正式开工。
2009年2月13日交通部宣布桃园捷运机场线将交给台湾铁路管理局经营，但时任中华民国总统马英九就任后，请交通部高铁局重新评估台北捷运公司、台湾铁路管理局等铁路业者经营的可能性，同年5月9日台铁局确定无法经营，交通部高铁局评估由台北捷运公司或桃园县政府成立桃园捷运公司经营。
=== 中坜延伸线 ===
2008年12月交通部宣布机场线于2017年延伸至中坜车站。2009年5月12日于桃园县中坜市公所，举办「台湾桃园国际机场联外捷运系统建设计划」机场线延伸至中坜车站的综合规划案公听会。2010年3月15日行政院经济建设委员会讨论通过交通部陈报「台湾桃园国际机场联外捷运系统延伸至中坜车站规划报告及周边土地发展计划」，设两站，均采用地下化方式设计，总工程费估约138.01亿。2016年因推动桃园铁路地下化，机场线中坜车站须修改设计向下移动，工期延后2年。
另外台北市政府捷运工程局协助规划，将原本高铁局规划的蓝线延伸至八德站（G01），做为与绿线的共同端点站，但桃园市长郑文灿上台后将中坜车站─八德段改为绿线的中坜延伸线。
2018年12月底交通部审查时，因考量中坜车站（GE07）受限穿越新街溪地形影响，且转乘需步行120公尺等因素，故端点站改为中坜体育园区站。
===现况===
高铁桃园站外观
高铁桃园站连通道（机场线－高铁）通车前夜景，摄于2016年
直达车列车位置显示器
机场线于龟山区内由高架段进入引道转往地下段
普通车
直达车车箱内貌
普通车座位
机场线系由中正机场捷运与桃园捷运蓝线两计划合并而来，前者原规画以BOT模式兴建台北－机场段，后者则为台湾省政府所规划的路线。在2003年中央政府决定收回自行兴建后，桃园捷运蓝线的机场－中坜段并入办理，建设经费为新台币1,138.5亿元。中正国际机场于2006年9月6日改名为台湾桃园国际机场，原以旧称定名的计划名称亦随之作出相应修改。但先前签订的相关工程契约由于修改不易，表定工程名称仍维持旧名「中正机场联外捷运系统」。
此捷运线的台北车站－中正机场（今桃园机场）路段最初规划为台北捷运紫线，原由交通部采用BOT模式委托民间办理，后改为中央政府自行办理并交由交通部高速铁路工程局规划与兴建，同时将桃园捷运蓝线纳入工程范围（两案原本皆以今机场第二航厦站为端点），两线完工通车后将直通运行；营运事宜，经交通部依照《大众捷运法》的相关规范，采用「指定」方式交由桃园县政府2010年7月6日成立的桃园捷运公司来负责，并纳入桃园捷运系统，惟仍以为该路线的代表色。开行直达车、普通车两种，其中前者可于35分钟内联络台北车站与桃园国际机场，达到快速输运旅客之目的。
2018年3月1日，部分直达车增停高铁桃园站及环北站。
===增设车站===
因地方首长与民意代表极力争取，目前机场线仍在研拟于新北市三重区新设二重站（A2a）（预定地为二重抽水站北侧越堤道上方）和泰山区新设塭仔圳站（A5a）（预定地为新北大道五段/民生路口）之计划，主责机关为新北市政府捷运工程局，可行性研究已经于2017年6月提交交通部。此两站在机场线的规划中期便已经在讨论内，唯当时因通车时程之压力而不纳入第一期工程，但塭仔圳站之站体预定位置留有较宽的高架桥墩施工预留点。
新北市政府捷运工程局综合规划科科长梁俐霜指出，A2a和A5a两站尚在可行性研究评估阶段，初步分析两站建设总经费约30多亿元新台币，中央政府补助比率估计约为三至四成。梁俐霜表示，可行性研究审查通过后才能再送综合规划报告，未来发展看中央政府审查进度而定，目前未有明确时程表。
== 年表 ==
2010年
*10月：跨越中山高速公路的桥梁吊装工程开始，于2011年8月完成桥梁作业。
*11月：机电系统工程开始进场作业。
*12月22日：横越淡水河、连接三重站及台北车站的双圆潜盾隧道完工。
2011年
*3月8日：于桃园县境内的机场线高架桥路段完工。
*4月30日：跨越中山高速公路的桥梁吊装工程完工。
*8月5日：在青山段举行合笼典礼，土建主体结构完成，进入机电工程阶段。
2012年
*8月：交通部高铁局表示，依契约厂商应于2013年6月完成机场捷运三重至中坜段，但因机电系统厂商目前施工进度落后，延后4个月，要求核定厂商应于2013年10月完成。
2013年
*5月7日：因无法达成2013年10月通车目标，高铁局长朱旭请辞获准，通车日期也延后至2015年。
*11月26日：机场线延伸中坜车站土建工程由大陆工程公司得标。
2014年
*3月：中坜车站延伸段动工，由老街溪站址开始施作连续壁工程。
*10月24日：辟驶桃园捷运机场线先导公车（986路）。在25日时任总统马英九视察时，时任中华民国交通部部长叶匡时保证将于2015年通车。
*12月17日：完成静态测试。
2015年
*1月29日：完成动态测试。
*3月8日：完成工程。
*4月23日：首度开放给新闻媒体、立法委员、当地里长试乘。由新北产业园区站试乘到环北站。
*7月17日：再度跳票，原因为整合需要9个月，故通车需延至2016年2月。
2016年
*2月24日：交通部高铁局宣布，机场线台北车站工程已经完工 。
*3月5日：在机场线六度延宕后，交通部高铁局决定依合约求偿25亿元、没收履约保证金19亿元等，共向日商丸红公司求偿72亿元。
*8月5日：台北市政府捷运工程局移交机场线台北车站土建，与三重站（不含）两站间的高架、地下段土建给高铁局，高铁局完成轨道，机电工程一并移交给桃园捷运公司。
*12月2日：票价正式公布，台北车站－桃园国际机场间单程新台币160元，也是单趟票价上限（全程票价），直达车与普通车票价一致。
*12月3日、12月4日：交通部高铁局初勘。
*12月10日：票价调降，直达车站A3、A8前后3公里内同价。
*12月29日、12月30日：交通部履勘。
2017年
*1月25日：交通部核发桃园捷运公司营运许可，同时由桃园捷运公司宣布通车营运计划。
*2月2日至3月1日：为试营运期，2月2日至2月15日为受邀请团体试乘，2月16日至3月1日为个人自由试乘，每日发放2万个号码牌，凭号码牌可于当日免费进出各站自由搭乘，营运时间为上午8时至下午4时左右发出最后班次列车，下午5时收班。此外，持有中华航空、长荣航空、华信航空、立荣航空当日飞机票之旅客，则可以凭票于台北车站体验预办登机手续（限起飞前3小时航班）之外，领取预办登机试乘券后搭乘机场线。
*3月2日：在时任中华民国副总统陈建仁主持通车典礼之下，机场线台北车站－环北站段正式通车营运，第1个月票价以5折优惠，4月2日恢复原价。
*3月5日：正式通车后首度单日运量破10万人。
2018年
*3月1日：首度进行列车时刻调整，部分直达车延长增停高铁桃园站、环北站。
*5月15日：第二次进行列车时刻调整，自环北站发车之直达车提早一分钟发车，增加高铁桃园站停站时间。
*10月1日：全线票价调降10元。
*12月31日，因应桃园跨年晚会移师至高铁桃园站前广场，机场线于跨年期间实施跨夜疏运措施，于每年12月31日上午06:00至隔每年1月1日晚上23:00间，营运模式参考台北捷运跨年42小时不打烊模式下，普通车于跨年期间连续41小时不打烊（班距：15分钟），直达车则于跨年期间维持现有营运时刻表。（此跨夜疏运措施后续跨年期间皆延续。）
2020年
*1月31日：桃园国际机场于机场线新北产业园区站启用市区预办登机服务。
=== 预定时程 ===
2023年7月
*环北站~老街溪站完工通车。
2025年
*机场第三航厦站营运。
2028年7月
*老街溪站~中坜车站完工通车。
2030年
*中坜车站~中坜体育园区站完工通车。
====工程进度====
==车站==
===靠站模式===
备注1：环北直达车（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21），仅限尖峰时段及假日13:00～18:00且A1从台北车站整点发车适用（由于首班平日环北直达车为长庚医院站06:06发车，因此平日06:00台北车站之直达车则不适用，维持往机场第二航厦）。
备注2：深夜机场普通区间车（北段停靠站：A1－A13各站皆停、南段停靠站：A21－A12各站皆停），于全程末班车发车后加开2班目的地机场之普通车（北段：台北车站23:22、23:37发车，南段：环北站23:22、23:37发车）。
备注3：老街溪站尚未通车，通车后A21－A22区间仅普通车一种。
===号志系统===
===站内配线与月台形式===
==列车运行方式==
桃园机场捷运目前营运模式：
*「台北车站－环北」全程普通车：为普通车标准营运模式（停靠站：A1－A21，每站皆停）。
*「台北车站－机场第二航厦」区间普通车：为夜间红眼航班而设计的北段区间车，营运范围为直达车标准营运模式相同，唯一不同的是各站皆停靠，抵达A13机场第二航厦站后回送至青埔机厂，发车时间为23:21、23:36（停靠站：A1－A13，每站皆停）。
*「环北－机场第一航厦」区间普通车：为夜间红眼航班而设计的南段区间车，营运范围只到机场第一航厦，抵达A12机场第一航厦站后回送至芦竹机厂过夜，发车时间与北段区间车同为23:22、23:37（停靠站：A21－A12，每站皆停）。
*「台北车站－机场第二航厦」直达车：为直达车标准营运模式。由于A13机场第二航厦站以南区间无追越设计，因此利用A14机场第三航厦站的预留空间作为折返用途（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13）。
*「台北车站－环北」全程南延直达车：为直达车延长营运模式。俗称「环北直达车」，于尖峰时段整点（平日06:06-长庚医院发车、07:00、08:00、16:00、17:00、18:00，假日13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00）开行之直达车，目的地由原先A13机场第二航厦站再驶入A18高铁桃园站及A21环北站（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A18－A21）。
桃园机场捷运未来营运模式：
*「台北车站－老街溪」全程普通车：为中坜延伸线通车后普通车未来延伸营运模式（停靠站：A1－A22，每站皆停）。
*「台北车站－机场第三航厦」区间普通车：为夜间红眼航班而设计的北段区间车，营运范围为直达车未来延伸标准营运模式相同，唯一不同的是各站皆停靠，抵达A14机场第三航厦站后回送至青埔机厂，发车时间为23:21、23:36（停靠站：A1－A14，每站皆停）。
*「老街溪－机场第一航厦」区间普通车：为夜间红眼航班而设计的南段区间车，营运范围只到机场第一航厦，抵达A12机场第一航厦站后回送至芦竹机厂过夜，发车时间与北段区间车同为23:21、23:36（停靠站：A22－A12，每站皆停）。
*「台北车站－机场第三航厦」直达车：为直达车未来延伸营运模式（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A14）。
*「台北车站－高铁桃园站」直达车：为直达车未来延伸暨高铁桃园站增设预办登机服务启用之日起的营运模式（停靠站：A1－A3－A8－A12－A13－A14－A18）。
==使用列车==
*普通车-4节编组x24列（20列已交付，4列未交车，全编载客车厢）
**编组：101～120（121～124未交车）
***承造商：川崎重工（101、118～124）、台湾车辆（102～117）
*直达车-5节编组x18列（11列已交付，7列未交车，4节载客车厢+1节预办登机行李车厢）
**编组：201～211（212～218未交车）
***承造商：川崎重工（全数）
*编组方式：有别于台北捷运采用1组3节，串成2组6节为1列（C381型第1编组：←象山端 1501-2501-3501-3502-2502-1502 淡水端→），动力单元为4M2T（单组为2M1T，Mc-T-M2+M2-T-Mc），支线专用车则采用1组3节为单编1列（C371型3系温泉彩绘列车编组：←新北投端 1399-2399-3399 北投端→），动力单元为2M1T（Mc-T-Mc）方式营运。机场捷运列车编组则因应A6－A7的台北盆地与林口台地之间以及A9－A10的林口台地与桃园台地之间的特殊地形而以全编动力车构成。
**普通车为11xx-12xx-13xx-14xx，动力单元为4M0T（←中坜端 DMC1-MC1-MC2-DMC2 台北端→）。
**直达车为21xx-22xx-23xx-24xx-25xx，动力单元为5M0T（←机场端 DMC-MC1-MC2-MC3-DMB 台北端→）。
===列车运用===
== 服务 ==
=== 预办登机及行李托运 ===
台北车站、新北产业园区站与机场第二航厦站设置有行李处理设施行李处理设施是指报到柜台、登机报到系统、行李输送系统（包含X光安全检查）、行李柜处理系统，方便搭机旅客提前完成登机报到。而高铁桃园站亦预留有行李处理系统之空间，于未来扩充使用。机场第三航厦站于第三航厦启用后，由现行第二航厦卸载行李改为第三航厦处理。
*运送方式
*A1 台北车站、A3 新北产业园区（2022年4月起至今）：直达车行李专用车厢运送。
**行李处理完毕后，装送至专用行李柜后随即运送至直达车第5节车厢，该车厢为市区预办登机服务行李专用车厢，车门配置为5对车门（无窗户），左侧为行李柜固定停放区（附设输送带），可载运13个专用行李柜，右侧则设置紧急出口通道，供紧急避难时以及北上直达车驾驶换班、调换方向时使用。
*A3 新北产业园区（预办登机服务启用初期）：委托台湾宅配通、宅急便代运。
**由于新北产业园区站预办登机服务启用初期仅设置报到柜台、行李托运大厅侧输送带，尚未设置专用上下柜登车区域，于启用初期期间委托物流业者提供行李托运代运业务进行运送作业。
=== 行李放置区 ===
每一节直达车厢设置三个行李架或座椅下方空间，可供乘客置放行李；每一节普通车厢设置二个行李架，以供乘客置放行李。
=== 普通车限定自行车乘车服务 ===
为便利自行车民众搭乘捷运的便利性，自2020年起，提供开放自行车乘车服务，自行车民众可搭乘电梯及无障碍坡道，向询问处购买「人车同行票」（票价：新台币80元），仅限搭乘普通车并仅限于头尾车厢之1-1、1-2、4-2、4-3号门上下车。
*开放区间
**机场捷运全线
*开放车种
**普通车
*开放车厢之车门
**普通车第1节（1-1、1-2车门）及第4节（4-2、4-3车门）
*服务时间
**平日上午10:00～下午16:00，晚上22:00～营运结束
**假日全日
*下述车站为不开放车站及车种名单
**机场第一航厦站
**机场第二航厦站
**机场旅馆站
**直达车全线各站之所有班次
=== 航班资讯显示系统 ===
航班资讯显示系统包括航班资讯显示系统及报到柜台显示系统两大子系统，可显示离境和入境之最新航班资讯，台北车站、新北产业园区站、长庚医院站及高铁桃园站设有此系统。报到柜台显示系统设于台北车站与新北产业园区站之所有预办登机报到柜台，显示航空公司代理之名称、航空公司名称、及目前分配之报到柜台等。
File:Self Service Bag Drop in Taipei Main Station of Taoyuan Metro.jpg|台北车站之自助行李托运机台
File:桃园捷运直达车行李架.jpg|机场捷运直达车行李架
File:Flight Information Display System in Taipei Main Station of Taoyuan Metro.jpg|台北车站之航班资讯显示系统
== 票价 ==
桃园捷运IC代币单程票
* 直达车或普通车由台北车站至机场第一航厦站或机场第二航厦站的票价是150元。
* 其他优惠票种：
** 单程优待票：本国籍65岁以上民众、领有身心障碍证明人士及其陪伴者一名，出示有效身分证件或身心障碍证明，折扣为5折（未满1元一律进位，例：25元打5折后为13元）。
** 儿童票：本国籍满6岁以上、未满12岁民众，出示有效身分证件（含健保卡、护照等），折扣为8折。
** 团体票：10人以上，折扣为8折。
** 定期票 ：
*** 月票，折扣为7折，计算方式为42趟（一日往返两趟，计价21日），有效期限为30日。
*** 双月票，折扣为6.5折，计算方式为84趟（一日往返两趟，计价42日），有效期限为60日。
*** 季票，折扣为6折，计算方式为126趟（一日往返两趟，计价63日），有效期限为90日。
*** 四月票，折扣为5折，计算方式为168趟（一日往返两趟，计价84日），有效期限为120日。
* 一日票：320元／张，启用当日于营运结束前可不限次数搭乘，买断制
* 冬季一日票：280元／张，购票另赠商家优惠卷，须在购买当日完成启用，当日不限次数搭乘，2017/12/15至2018/3/5限定发售
*使用电子票证及信用卡，在桃园机场区间内进出（机场第一航厦站（A12）、机场第二航厦站（A13）及机场旅馆站（A14a）），享有免费搭乘优惠。
*机场线来回票加台北捷运48小时票，联票520元；机场线来回票加台北捷运72小时票，联票600元。
*预办登机：台北车站（A1）及新北产业园区站（A3），免费提供预办登机服务及行李托运服务。乘客可在航班起飞前3小时办理预办登机及行李托运服务，台北车站（A1）提供中华航空、长荣航空、华信航空、立荣航空、亚洲航空（不含日本亚洲航空）、国泰航空以及国泰港龙航空自助报到机及自助行李托运机服务，新北产业园区站（A3）仅提供中华航空、长荣航空、华信航空、立荣航空自助报到机及人工预办登机柜台服务。。
== 班距 ==
*营运时间：06:02～00:28（  普通车）、06:00～22:41（  直达车）
*平均班距：
**平常日（周一至周五）
***   普通车：15分钟一班
***   直达车（尖峰时段）：15分钟一班（06:00～09:00、17:00～19:00）
***   直达车（离峰时段）：30分钟一班（09:00～17:00、19:00～营运结束，22:00后无直达车）
**例假日（周六、周日及国定假日）
***   普通车：15分钟一班
***   直达车：30分钟一班（22:00后无直达车）
**跨年期间（每年12月31日～隔每年1月1日，普通车连续41小时不打烊，直达车则维持原营运时刻表）
***   普通车：采取长达41小时不收班（12/31 06:00～1/1 23:00），15分钟一班（视人潮适时加密至7.5分钟一班）
***   直达车：维持现有营运时刻表
== 相关资料 ==
=== 运量 ===
下表为桃园捷运全系统各月/全年平均日运量。
}
成长率
=== 造价 ===
原本的总预算是约新台币936亿元，机电工程由高铁局发包，约新台币260亿元。
== 相关 ==
* 机场联络轨道系统
** 机场联络轨道交通列表
*** 台湾机场联络轨道交通列表
**** 高雄捷运红线
**** 台北捷运文湖线
**** 台中捷运机场线
* 桃园捷运
* 桃园捷运公司
*   普通车
*   直达车
*  █ 环北直达车