【内湖线】
内湖线，简称内捷，属于台北捷运文湖线路段之一，与1996年通车之木栅线直通营运，以连结台北市东部的内湖、南港及木栅等地。此路段为中运量系统，也是台湾第二条连络机场的捷运系统。2001年8月行政院核定路线（新十大建设），全线大部分为高架路线，穿越松山机场及大直路段则为地下路线。路线自中山国中站起，沿复兴北路转入民族东路北侧，进入地下后往北穿越台北松山机场及基隆河至大直，于自强隧道南端圆环旁之的北安路东侧出土，进入内湖后改采用高架路线，沿内湖路、文德路、成功路与康宁路行进，跨越基隆河与国道1号（中山高速公路）至南港展览馆站，全长14.8公里。
==纪念章 ==
旅客可以在服务台或咨询服务台询问站务员，站务员会拿出纪念印章供旅客使用盖印。本线于2015年2月11日开始采用「车站专属纪念章戳」，各站的纪念章如下：
*松山机场站：以台北松山机场建筑、本站公共艺术「行李箱」和飞机为主题。
*大直站：以国民革命忠烈祠和大直桥为主题。
*剑南路站：以美丽华百乐园的摩天轮、剑潭古寺和剑南蝴蝶步道为主题。
*西湖站：以本站站体和内湖清代采石场为主题。
*港墘站：以本站站体和内湖科技园区为主题。
*文德站：以郭子仪纪念堂、碧湖公园和国立台湾戏曲学院为主题。
*内湖站：以碧山岩开漳圣王庙和白石湖吊桥为主题。
*大湖公园站：以站内公共艺术「风筝－悠游天际」和大湖公园的锦带桥为主题。
*葫洲站：以本站站体和白鹭鸶山步道为主题。
*东湖站：以东湖哈拉影城为主题，搭配五分吊桥而成，展现现代与历史建物的变化。
*南港软体园区站：以南港软体园区的公司建筑为主题，搭配上班族作为代表此站的特色。
*南港展览馆站：以南港展览馆和本站出口造型为主题。
== 历史 ==
内湖线最初规划时即定位为木栅线的延伸，同样采用胶轮路轨之中运量系统，大部分为高架路线。但由于木栅线通车前不断发生试车事故，内湖民众对于中运量系统的排斥感高涨，因此坚持要求变更设计，改采用高运量系统，以及兴建地下化路线，并透过市议员提出这方面的诉求，于1997年7月31日台北市议会第七届第廿七次临时大议第四次会议议决：内湖线应采高运量办理。台北市政府捷运工程局则基于路线布设考量，以及兴建成本可能激增、内湖地区道路狭窄施工困难等理由，认为变更设计一事窒碍难行，双方并无共识。之后台北市议会通过决议，冻结相关预算，要求重新评估替代方案。
经过多次重新评估，以及与地方长期沟通后，尽管捷运局曾提出一些替代方案，但受限于经费因素，原定计划仍较为可行。担心内湖线通车之日遥遥无期，而要求尽速妥协以利动工的声音也开始浮现。加上木栅线通车后不再发生事故，使得内湖民众对于中运量系统的接受度有所提升。不过，仍有超过半数的民众坚持以地下化方式兴建。捷运局则表示经费不足，只能兴建高架路线。
内湖线一段高架段
2000年，行政院表明：内湖线如果再不动工，中央政府将收回内湖线的补助预算。（前项说法中央收回预算说法，于时任代理捷运工程局长范良锈，2001年1月8日第八届第十七次临时大会第二次会议，明确答询陈秀惠议员时表示：「我们也从来没有放话说中央要把钱收回，我刚才与报告过我们也没有接到中央书面通知」）
台北市捷运工程局面对各方的质疑与建议，自1996年起，除了1993年核定的行政院核定案以外（即中运量高架系统），又陆续提出高运量高架化、高运量地下化、中运量地下化等系统的方案A、B、C、D、E的五个修正案，其中方案A、B的高运量+中运量系统，于1999年决议删除。前台北市长马英九于2000年6月21日赴市议会，在第八届第十三次临时大会第三次会议提出「捷运系统内湖线替选方案」专案报告。其后依议员的要求下，进行了第二次的民调，但民调结果却遭到质疑。市府邀请学者与专家开会提供意见，认为民调结果仅作为参考，仍应回归专业上的考量。2001年1月9日第八届第十七次临时大会第三次会议，二读通过赞成市府所建议的行政院核定案（即中运量高架化系统），另外也提出增设松山机场站的修正案。行政院于2001年8月1日审议通过此一提案，延宕了七年的争议终于画下句点。
内湖线工程由工信工程股份有限公司，在内湖人一片反对中运量、议员质疑庞巴迪无法承接马特拉胶轮系统之际，以远低于其他对手的328亿6999万9996元得标。但至2009年中，五次追加减预算后预算已高达593亿7867万4251元，预估到完成时会高达667亿元，为得标金额之两倍。
2010年5月12日监察院提出纠正指出，以小绑大之土建绑机电的发包策略不当，且决标前未审查厂商资格，导致无法选择机电系统厂商，机电厂商亦无法参与公平竞争；决标后也未审慎办理履约及勘查作业，以致营运后事故频传；且文湖线从规划到完工历时20余年，预算也从1989年议会通过的新台币247.66亿元预算，一直追加到637亿元，而机电工程随物价调整部分还没纳入，未来经费只会更多不会更少。如果比较每公里造价，1989年原核定采高架设计，每公里造价27.22亿元，后因中高运量争议、路线变更、增设松山机场站及物价调整等，2009年通车营运核算每公里造价增为43.05亿元，增幅达58.18%，显见捷运局办理内湖线规划设计、施工及履约管理过程并不周延。
内湖线工程原本预定于2008年6月完工，然而由于内湖地区地下管线复杂，先前土质评估失误。康宁路压力箱涵不得在防汛期施工，加上包商与下游厂商间出现纠纷等因素，造成施工进度落后，预定通车时程约延后一年。
内湖线从计划到通车耗时共22年，共历经许水德、吴伯雄、黄大洲、陈水扁、马英九、郝龙斌共六位市长，动工到通车共7年。原预定1996年通车营运，也因种种因素而延宕至2011年8月28日才能全面验收通车，为台北捷运各路线中延宕最久的路线。与木栅线串连后成为全世界最长的中运量胶轮路轨系统（共25.7公里）。
===大事志===
*1987年2月23日：内湖线开始规划。
*1988年12月15日：木栅线开工，同时交通部规划内湖线于1996年完工通车。
*1990年4月7日：内湖线11座车站位置及路线确定。
*1993年9月28日：由于木栅线试车时发生火烧车事件，交通部决定停止所有内湖线相关作业。
*1993年10月9日：捷运局代理局长廖庆隆宣布内湖线放弃中运量系统，改采高运量系统；并请捷运局进行民意调查。
*1994年8月23日：捷运局宣布内湖线仍将采用中运量系统；内湖居民发动连署，反对中运量系统（中运量的系统在国际间尚未整合，各系统由不同设计制造公司持有专利，所以有系统相容的问题）。
*2001年9月26日：内湖线12座车站命名确定。
*2001年8月：行政院长游锡堃核定捷运内湖线（新十大建设）。
*2002年5月23日：内湖线开工，同时交通部规划内湖线于2008年6月完工通车。
*2006年12月26日：台北市长郝龙斌于就任首日视察工地时，宣布内湖线延后至2009年6月通车。
*2008年1月26日：内湖线完成全线轨道铺轨。
*2008年12月6日～2009年6月20日：文湖线进行多次直通测试。
*2009年5月7日、5月9日：台北市政府办理初勘。
*2009年6月6日、6月7日：交通部进行履勘作业。
*2009年6月15日：取得交通部营运许可证。
*2009年6月28日～7月1日：进行剑南路－南港展览馆免费试乘活动。（松山机场站、大直站不开放）
*2009年7月4日：木栅线转换庞巴迪系统，切断使用13年的西门子VAL256系统，内湖线正式连接木栅线通车营运，称为木栅内湖线。7月4日至6日三天，持悠游卡搭乘台北捷运享全面5折优惠。
*内湖线通车后之事件请参见文湖线#木栅内湖线时期
== 票价 ==
下表为单程票价，悠游卡及一卡通优待／学生／普通为单程票价之8折，悠游卡及一卡通敬老／爱心／爱心陪伴则为单程票价之4折，单位为新台币（元）。部分票价会因转乘其他线而降低。
=== 单程票价表 ===
== 车站 ==
800px
== 相关 ==
* 机场联络轨道系统
** 机场联络轨道交通列表
*** 台湾机场联络轨道交通列表
**** 高雄捷运高雄捷运红线
**** 桃园捷运桃园国际机场捷运