【广州海珠有轨电车1号线】
海珠有轨电车1号线线路图，按真实走向比例绘画
广州海珠有轨电车1号线（工程名：海珠环岛新型有轨电车系统；线路代码：THZ1），是广州市第一条有轨电车线路，位于中国广东省广州市海珠区，由广州地铁集团下属全资子公司广州有轨电车有限责任公司投资、融资、建造、营运。线路代表色为2017年底前曾使用水蓝色为代表色。。
== 概要 ==
本线的先行试验段（一期）工程，已于2014年12月31日开通试乘。
先行首通段起点为广州塔，沿滨江东路至阅江西路行驶，在广州塔东站到猎德大桥南站区间经一座专为有轨电车行驶的“有轨-{}-电车黄埔-{涌}-桥”；沿途穿过多个市区过江桥梁：猎德大桥、华南大桥、琶洲大桥；途经了广交会展馆、琶醍啤酒文化艺术区以及琶洲塔等重要建筑以及旅游景点。从琶洲大桥南站出站后转入琶洲村范围，然后从琶洲塔站出站后转入新港东路往东方向到达万胜围站。该线两端都预留延伸条件。
先行首通段工程采取地面线方式绕过磨碟沙车辆隧道、新建一座专为有轨电车行驶的-{涌}-桥、距离高压线塔基础5米以外修建有轨电车轨道等等，均是本工程的节点之一。
== 历史 ==
=== 规划 ===
2012年11月3日，广州市举行“合作发展新型轨道交通装备项目”签约仪式，时任广州市市长陈建华和中国南车总裁郑昌泓出席并签订合作协议。
2012年10月24日，海珠环岛新型有轨电车试验段工程开始第一次环评公示；同年11月22日，开始第二次环评公告。2013年4月16日，试验段工程环境影响报告书（报批稿简本）在广州市环保局网站上公示。
=== 兴建 ===
2013年11月11日，海珠有轨电车工程先行试验段开始建造。
2014年2月，万胜围至会展西段已完成50米样板轨道铺设。3月26日，磨碟沙停车场开工兴建。11月20日，琶醍站正式开工。12月12日，磨碟沙停车场达到停车条件，正式迎来第一趟有轨电车。
=== 运营 ===
海珠区有轨电车先行首通段将2014年12月31日上午10时正式开通试乘，琶醍站暂不对外开放。同日上午9时，时任广州市市长陈建华为首班车鸣笛。在2015年1月1日的元旦假期首日，共有19,623人来搭乘有轨电车。
2015年2月12日起，试验段转入全线试运营阶段。同年10月21日，琶醍站开通运营。
2021年9月，本线的全称及简称改为“海珠有轨电车1号线”、“海珠有轨1号线”，地铁报站、线网图等各种物料陆续转用新名称。
受疫情防控措施影响，本线曾于2022年11月5日至11月30日暂停服务。
== 车站 ==
海珠有轨电车1号线起始于万胜围，终止于广州塔，基本沿新港东路、琶洲塔路和阅江路布设，线路全长约7.7km；共设置11座车站（其中高架站1座，地面站10座），平均站间距0.725km；其中最小站间距487m，为广州塔东站至广州塔站区间；最大站间距约1,026m，为万胜围左线站台中心至琶洲塔左线站台中心区间。设置停车场一处，位于磨碟沙公园内。其中两个终点站：广州塔站和万胜围站均可以转乘地铁系统。
所有车站均已预留空间，待未来列车扩编至6节时延长站台。
=== 车站概况 ===
=== 停车场 ===
海珠有轨1号线在磨碟沙公园内设置磨碟沙停车场，供有轨电车车辆停泊及列车检修等。停车场建筑设计将运用传统的岭南园林手法，把大体量建筑物分散化解为小体量建筑物，尽量增加绿化面积，与原有的公园融为一体，成为琶洲区域新景点。同时将举办各类展览、论坛等文化主题活动，吸引市民前来参观休闲。磨碟沙停车场在2014年12月迎来第一趟有轨电车进场。未来路线延伸后，将会再设置几个停车场供列车停泊。
==行车安排==
目前，海珠有轨电车1号线的运营时间为广州塔至万胜围方向7:30-22:00，万胜围至广州塔方向7:30-22:40。遇节假日高峰或广州塔、广交会展馆举行活动时会有特殊运营安排。在2020年前，有轨电车会在举办广交会期间的高峰期按大小交路模式组织行车，部分列车会从广州塔站以及万胜围站出发后，以会展东站为终点站；届时行车间隔会有所调整。2020年后，有轨电车公司未如往年般开行广交会短线车。
在有轨电车开通试乘期间，服务时间为9点整至17点整，全天行车间隔为13分钟；2015年2月起至2015年10月20日，末班车时间延长至21:00，全天12小时载客，列车间隔也压缩至9分钟一班。
2015年10月21日起，服务时间调整为8点整至22点整；转乘高峰8点整至8点30分期间，万胜围站发车间隔最小为6分30秒；以及迎合到琶醍消费的人士需要，广州塔到琶醍站之间的服务时间延长至23:30，行车间隔为13分钟。
2018年10月19日，于周五至日周延长服务时间。
2020年2月2日起，受疫情影响，每周五至周日的琶醍短线车暂停服务。目前该短线车仍未恢复。
2021年3月18日起，工作日早高峰时段（7:40-10:10）的小交路列车改为广州塔－会展西，使得由广州塔站开往南风站的列车行车间隔将缩短至5分钟左右。
2022年12月19日起，取消早高峰广州塔至会展西的小交路短线车。
== 票务及车票系统 ==
同APM线一样，票价现时不论距离一律2元人民币。系统不使用传统的非接触式IC芯片卡式单程票，改由一张印有二维码的纸质车票取代。上车前在位于站台的自动售票机购买单程票，上车后将二维码车票放在指定验票位置，印有二维码的一面向上扫描，听到“嘀”一声后便完成验票。验票设备均设置在列车车厢内近车门处。有轨电车亦支持上车时使用羊城通、岭南通、广州地铁日票、佛山地铁日票、广州城市旅游卡、交通联合一卡通和银联信用卡支付车资。当使用岭南通（羊城通）和广佛两地发行的交联卡时，可享受广州市公共交通优惠。
与世界大部分有轨电车、轻铁系统一样，所有车站均采用开放式站台的设计。月台上不设闸机。但与国内其他新型有轨电车不同的是，广州有轨电车在月台上设置了售票机，主导乘客自助使用简约式售票设备完成购票，且并不提供上车投币服务。2013年12月16日，自动售检票系统第一版样机制作完成。
为防止乘客无票乘车，有轨电车公司会派出巡查员在各列车车厢内随机抽查乘客车票，并会向无票乘客收取车费或指引乘客刷卡。
在开通试乘期间（2014年12月31日至2015年2月11日），各站只会发售「试乘纪念券」，售价同样2元。凭该券可在券面日期当日无限次乘坐有轨电车，此期间共发售过六款不同图案的试乘券。试乘期间不发售正式单程票，也不能使用羊城通乘车。2015年2月12日起，可使用羊城通或站台中部之售票机购买的单程票上车，一人一票制。虽车票名为“单程票”，但体验期内车票仍为当天不限次数乘坐（使用羊城通者亦然）。当天重复乘车时无需在车门验票机上刷卡或验票（再次刷卡会被扣取一程车费），遇上查票时只需出示当天的单程票或有当天有轨电车乘车记录的羊城通。
2015年10月30日起，票务政策调整为按次收费，每人每次2元，不再是之前体验期时的当天不限次数乘坐。
== 用车 ==
=== 电车 ===
海珠环岛新型有轨电车由南车株洲电力机车和广州南车城轨基地制造，共计制造7列（其中株洲工厂生产首2列）计28辆（4节编组，-Mc1+T++M+Mc2- ）。列车定员305人，满载368人。
2013年6月底签订车辆采购合同；11月28日，首节车体涂装完成；2014年5月28日，首辆列车于株洲工厂下线；后于6月18日运抵广州南车城轨基地。9月20日，首列车交付给广州有轨电车公司。
该款电车是融合了中国南车超级电容技术和西门子的Combino Plus平台的超级电容有轨电车，利用储能装置实现无接触网运行，车站设有充电受流系统，当车辆进站时，通过车辆上的被动式受电器对储能系统充电，从最低电压到完全充满的站内最大充电时间（含动态及停车充电）不大于30秒。另外，列车采用100%低地板设计（空载时列车地板与站台的高度差仅35cm），方便乘客上落。
车辆外观由德国设计公司 büro+staubach 负责设计，在构图上展现广州独特的城市个性。车头头型分隔隐含简体的“-{广}-”字，在色彩方案上使用木棉花抽象设计。车内设有73个座椅（含2处6个折叠座椅），设置无障碍可供空间供轮椅人士、携带折叠单车人士使用；车内亦配备WiFi无线上网服务。
首列车已于2014年9月28日运抵会展东站附近的有轨电车存车线，进行第一阶段试车。截至2014年12月21日，首批7列车全部制造完毕并进行测试。
自2015年2月12日至2015年5月17日，004号列车作为儿童主题列车上线运行；2015年3月29日开始，005、007号列车作为艺术主题列车上线运行；2015年5月20日开始，006号列车作为阅读主题列车上线运行。
救援车辆
===工程车辆===
====救援车辆====
海珠试验段使用的具备充电功能的公铁两用车，不仅适用于有轨电车车辆发生故障时的正线救援牵引作业及车场内的牵引调车作业，同时还具备运载充电救援装置的功能。公铁两用车自带柴油发电机及车载充电装置，当充电站故障时，可使用公铁两用车快捷式插头接入充电站，通过车站充电轨为上下行列车提供充电电源。
== 争议 ==
=== 试乘期间设施不完善 ===
试乘期的会展东站，可见售票机仍然有保护袋覆盖
为了赶及在2014年年底开放让市民乘坐，当时大部分车站的基础设施尚未完善，例如乘客信息指引系统、广播系统、售检票系统均未投入使用，部分车站的钢结构完工后也还没来得及铺上顶篷，部分车站夜间照明不足，多个设备厂家在运营时段内依然在各站忙碌地巡查正线线路上的列车及车站设施。而为了不影响运营，广播音箱、电视、广告灯箱等设备的施工都安排在夜间进行。
有轨电车公司表示，有轨电车作为广州公共交通的新工具，需要大家支持。同时，试乘期间设备设施处于磨合期，请市民予以配合。
随著有轨电车进入试运营期，各站基础设施和设备已经陆续完善。
=== 应急设备不可用 ===
2016年6月20日，有市民在会展西站尝试通过站台的应急可视电话询问乘车事宜，却发现该应急设备无法使用；翌日南方都市报记者前来测试，亦发现该设备提示“线路不可用”。对此有轨电车公司回应称，全线设备24小时监控，未发生严重设备故障。
== 未来发展 ==
海珠有轨电车1号线的工程名为“海珠环岛新型有轨电车系统”，本线根据规划将延长，最终形成一条沿海珠区环岛行驶的线路。本线亦预留扩充列车编组为6节的条件，以应付未来可能出现的大客流。本线试验段开通后，有关部门曾对剩余多段进行前期研究，但均无下文，近期已较少被提及。
=== 琶洲加密段 ===
2015年12月，有轨电车公司对海珠有轨电车琶洲加密延伸段进行招标，当中包括一段延伸至琶洲西区的线路。该段从现有南风站与琶醍站区间接出，沿规划中的道路环行一周后接回既有线路，并将设置车站连接磨碟沙站，使有轨电车可接驳地铁8号线、19号线和22号线（现18号线），线路长约3.1公里，均为地面敷设，共设置6座车站。
=== 万胜围－新洲段 ===
2015年12月，有轨电车公司对海珠有轨电车琶洲加密延伸段进行招标，当中包括一段沿新港东路行走的线路。次月的招标文件透露了该段的具体走向，将从现有万胜围站向东延伸2.9公里至新洲，设置3座车站，并与规划中的地铁8号线东延段接驳。由于新洲地区在近期有8号线和28号线覆盖，当局计划改以公交接驳形式缓解该片区交通不便的问题。
=== 仑头－洛溪渡口段 ===
2014年9月30日，海珠有轨电车仑头－洛溪渡口段可行性研究项目的招标工作启动，将在海珠岛的东南侧建设全长10公里的有轨电车，设11个车站，并且在广州大道以东，振兴大街南、北两侧的地皮内设置车辆段一座。仑头－洛溪渡口段西起洛溪渡口，东至仑头，连接生态湿地公园和新中轴线，串起瀛洲生态公园、小洲村、万亩果园、儿童公园等人文及自然景观。其中，在沥滘站与地铁接驳，可接驳地铁3号线、广佛线和规划的中轴新型有轨电车。全线设置车辆段一座，选址在广州大道以东，振兴大街南、北两侧的地块内。2015年5月，该段开始进行第一次环评公示，但当局并未给出开工时间表。
=== 洛溪渡口－洲头咀段 ===
2016年2月，有轨电车公司对海珠岛西南的洛溪渡口－洲头咀段进行前期研究招标。该段起于洲头咀公园，大致沿规划环岛路行走，途径太古仓、光大花园、鹤洞大桥、广纸片区、南箕村、大干围等地，最终接入海珠环岛有轨电车仑头段。线路全长约8.3km，均为地面线，共设置11座车站，当中在南石路与地铁11号线接驳，并在南箕村设置一座停车场。
== 备注 ==
== 参考文献 ==