苏州轨道交通6号线

苏州轨道交通6号线（Suzhou Rail Transit Line 6）是苏州市正在建设的一条地铁线路，预计于2024年6月开通初期运营，标志色为浅蓝色 [1]  。

苏州轨道交通6号线，线路起于苏州高新区的苏州新区火车站，途经苏州高新区、姑苏区、苏州工业园区，贯穿沪宁城际铁路苏州新区站、金阊新城、虎丘、平江新城、古城、苏州大学、苏州CBD、金鸡湖、苏州奥体中心、桑田岛，东至苏州工业园区的华云站，呈西北—东南走向 [1]  。

苏州轨道交通6号线，线路全长36.12千米；共设置31座车站，全部为地下车站；采用6节编组B型列车 [1]  。

## 相关星图

苏州市轨道交通线路

共14个词条 18.1万阅读

中文名
苏州轨道交通6号线
外文名
Suzhou Rail Transit Line 6
标志色
浅蓝色
开通日期
2024年6月 [1]
运行时间
待定
轨道类型
地铁系统
起止站点
苏州新区火车站↔华云站 [1]
线路长度
36.12 km [1]
车站数量
31座 [1]
车辆编组
6节编组B型列车 [1]
最高速度
80千米/小时 [1]
运营机构
苏州市轨道交通集团有限公司运营二分公司
目录
--

1. 1 建设历程
2. 2 线路站点
3. ▪ 车站列表
4. ▪ 线路走向

1. 3 设备设施
2. ▪ 车辆设施
3. ▪ 运行系统
4. 4 主要工程

1. 5 文化特色
2. 6 价值意义

## 建设历程

编辑 播报
2017年9月22日，《苏州轨道交通6号线工程环境影响评价》第一次信息公示 [2]  。

2018年8月12日，中华人民共和国国家发展和改革委员会正式对《苏州市城市轨道交通第三期建设规划（2018～2023年）》作出批复，同意建设苏州轨道交通6号线 [3]  。8月13日-14日，《苏州轨道交通6号线工程（苏州新区火车站至新庆路站）环境影响报告书》技术评审会召开 [4]  。8月15日，《苏州轨道交通6号线工程（苏州新区火车站至新庆路站）环境影响评价》第二次信息公示 [5]  。苏州市人民政府召开苏州轨道交通6号线前期工作动员会 [6]  。9月，苏州轨道交通6号线通过省级建设项目用地预审 [7]  。9月30日，《江苏省发展和改革委员会关于苏州轨道交通6号线工程（苏州新区火车站至新庆路站）节能报告的审查意见》公示 [8]  。10月29日，《苏州轨道交通6号线工程涉及大运河苏州段、拙政园、狮子林等文物保护单位保护范围选线方案》获得江苏省人民政府的批复 [9]  。11月22日，江苏省发展和改革委员会审议并原则同意批复《苏州轨道交通6号线工程可行性研究报告》 [10]  。11月26日，江苏省发展和改革委员会正式批复《苏州轨道交通6号线工程可行性研究报告》，同意建设苏州轨道交通6号线 [11]  。11月26日-12月1日，苏州轨道交通6号线初步设计审查会召开 [12]  。11月27日，苏州轨道交通6号线开工建设 [1]  。

苏州轨道交通6号线/S1线工程开工仪式

2019年1月6日，《苏州轨道交通6号线初步设计》获苏州市发展和改革委员会批复 [13]  。1月8日，苏州轨道交通6号线管线迁改施工启动，标志着前期工程管线迁改施工拉开序幕 [14]  。1月22日~23日，苏州轨道交通6号线取得首张建设工程开工证明书 [13]  。1月24日，苏州轨道交通6号线园区段首批车站管线交底完成 [15]  。苏州轨道交通6号线首批箱变正式通电 [16]  。1月28日，苏州轨道交通6号线首段导墙施工完成 [17]  。6月4日，浒墅关车辆段出入段线明挖区间底板首件工程通过验收，拉开了全线基坑施工的序幕，成为全线首个进行基坑开挖及结构施工的标段 [18]  。7月31日，平河路站完成围挡，成为全线土建（二期）首个完成施工围挡标段 [19]  。10月14日，琼姬墩站开工建设，标志着全线第二批标段实质性动工 [20]  。10月16日，苏州轨道交通6号线9标首幅地下连续墙钢筋笼完成吊装，成为全线第二批标段中首个完成首幅地下连续墙吊装入槽的标段 [21]  。

2020年4月5日，全线首台盾构机下井 [22]  。4月8日，长青站主体结构封顶，这是全线首座主体结构封顶的车站 [23]  。5月7日，长青站至白洋湾站区间左线、浒墅关车辆段出入段线区间左线盾构始发，拉开了全线盾构施工的大幕 [24]  。6月16日，长青站至金业街站区间右线盾构始发，此区间实现双线同步掘进 [25]  。7月15日，浒墅关车辆段出入段线区间左线盾构接收，这是全线首个贯通的区间隧道 [26]  。9月14日，长青站至金业街站区间右线盾构接收，这是全线首个实现双向贯通的区间隧道 [27]  。9月26日，丰泰桥站至苏州奥体中心站区间左线盾构始发，这是中国首台全国产三米级主轴承盾构机在轨道交通盾构施工领域的首次始发 [28]  。11月，浒墅关车辆段工艺设备工作全面启动 [29]  。12月18日，丰泰桥站主体结构封顶，这是全线东段首个封顶的车站 [30]  。

2021年1月18日-2月18日，《苏州轨道交通6号线车站站名方案》面向全社会征集 [31]  。2月2日，长青站至富强站区间右线盾构接收，标志着苏州轨道交通6号线2标2个区间（长青站至富强站区间、长青站至白洋湾站区间）4条隧道全部贯通，这也是全线首个实现盾构全部贯通标段 [32]  。3月10日，丰泰桥站至苏州奥体中心站区间右线盾构接收，这是全线东段首个实现双向贯通的区间隧道 [38]  。6月21日，《苏州轨道交通6号线车站装修方案》公示 [39]  。12月27日，苏州轨道交通6号线首个项目（富强站、长青站主体结构）通过车站主体分部工程验收 [40]  。

2022年1月10日，苏州轨道交通6号线供电系统开工 [41]  。3月9日，苏州轨道交通6号线机电装修首个标段（SRT6-13-2标）获得建筑工程施工许可资格 [42]  。5月15日，浒墅关车辆段综合楼封顶，揭开了场段工程机电安装、装饰装修等专业开工的序幕 [43]  。11月26日，苏州轨道交通6号线首列车交付 [44]  。12月28日，苏州轨道交通6号线铺轨项目首通段（虎丘站至苏锦站）实现“长轨通” [45]  。

苏州轨道交通6号线列车

2023年3月20-31日，《苏州轨道交通6号线艺术品设计方案》公示 [47]  。3月27日，苏州轨道交通6号线首通段完成接触网冷滑试验 [49]  。4月10-18日，《苏州轨道交通6号线车站站名专家评审方案》公示 [50]  。5月31日，望星桥站主体结构封顶。至此，全线31座车站全部完成封顶 [51]  。6月20日，苏州轨道交通6号线首座110千伏主变电站（金业街主变电站）送电启动 [52]  。6月27日，苏州轨道交通6号线首通段（浒墅关车辆段出入段线至青山桥浜站（不含））接触网热滑试验成功，标志着苏州轨道交通6号线首通段具备电客车上线运行条件，进入电客车动车调试阶段 [54]  。6月30日，苏州轨道交通6号线浒墅关车辆段运用库第一跨工程施工完毕，具备首列车接车条件 [53]  。苏州轨道交通6号线涵青桥站至华云站区间右线“短轨通” [56]  。7月3日，苏州轨道交通6号线桑田岛110千伏主变电站完成送电启动工作 [55]  。7月15日，桑田岛站至涵青桥站变电所完成送电 [57]  。7月25日，金家堰站至华云站正线铺轨工程实现“长轨通” [58]  。8月1日，苏州轨道交通6号线在青山桥浜站正式启动站台门系统5000次开关门运行测试工作 [59]  。8月10-15日，苏州轨道交通6号线开展首批次电扶梯验收工作 [62]  。8月20日，苏州轨道交通6号线供电系统浒墅关车辆段环网和变电所工程一次送电完成 [61]  。8月25日，苏州轨道交通6号线全线“洞通” [60]  。8月29日，苏州轨道交通6号线桑田岛110千伏主变电站单位工程通过验收 [63]  。8月30日，苏州轨道交通6号线全线变电所“电通” [64]  。9月2日，苏州轨道交通6号线浒墅关车辆段接触网热滑实验圆满成功。 [65]

### 线路走向

苏州轨道交通6号线是一条总体为西北—东南走向的线路，线路西起苏州高新区的苏州新区火车站，沿线主要经过城际大道、虎池路、虎阜路、平河路、江宇路、齐门路、临顿路、十梓街、中新大道西、中新大道东、锦溪街、金堰路、新庆路、新庆东路，终点站设于苏州工业园区的华云站 [31]  。

苏州轨道交通6号线走向示意图

### 车辆设施

苏州轨道交通6号线共配置40列列车，采用四动两拖6节编组B2型列车；单列列车长度近120米，车体最大宽度2.88米；定员载客1436人，满员载客2034人；设计时速80千米/小时；按照全自动驾驶标准最高自动化等级GoA4进行设计，可实现自主化运营、自主化决策；行车组织效率有提升 [44]  。

列车的司机室区域为敞开式设计，与客室空间融合贯通，内饰、照明、通风系统也与客室融为一体；司机室区域设置隐藏式软隔断，在特殊情况下可快速打开，隔离出独立的司机室操作空间；司机室前端设置带通透玻璃的一体式紧急疏散门，门边配置紧急对讲装置，增加了列车的应急处置手段；车厢内部采用48"LCD动态地图、高屏占比的超薄LCD显示屏以及大尺寸端部目的地显示屏，多方位提供乘车信息指示；客室座椅端部与司机室靠扶位置新增手机充电装置，可为乘客提供有线及无线两种模式充电服务。列车还采用无级恒照度调光控制的LED照明系统，在降低能耗的同时也能显著提升乘坐舒适性 [44]  。

列车的外观造型和内饰效果，在传承了既有风格的同时，也融入了更多的“苏州元素”。车灯造型以江南名园“拙政园”的亭台楼阁为灵感，司机室区域观察窗、电气柜门、客室座椅端部等位置借用了苏州园林的设计元素，整体风格精巧古典且与车辆外观造型的线条彼此呼应 [44]  。

苏州轨道交通6号线列车

### 运行系统

苏州轨道交通6号线设1座车辆段，为浒墅关车辆段；设1座停车场，为桑田岛停车场；设3座变电所，为通园路变电所、金业街变电所、桑田岛变电所；控制中心位于黄天荡控制中心 [5]  。

## 主要工程

编辑 播报

* 临顿路、十梓街沿线车站

苏州轨道交通6号线最为复杂的是临顿路、十梓街沿线车站。道路通行宽度仅约20米，而车站结构距离周边建筑物较近。在拙政园站、悬桥巷站、临顿路站等三座车站的施工时序上，考虑到2019年姑苏区实施的架空线入地项目，轨道交通将对施工期间干将东路车道的占用时期推迟到了2019年9月 [34]  。三座车站局部侵入临顿河河道。为保障全线管线改迁和车站基坑施工顺利进行，对临顿河局部填埋占用，平江片区上游来水通道中断时间约4年。临顿河总长约2.5千米，轨道交通施工填埋占用一半长度的河道。苏州轨道交通6号线开通试运营后，临顿河河道将原样恢复 [35]  。

临顿路沿线车站施工平面图

望星桥站位于苏州大学附属第一医院东侧的十梓街下方，周边建筑物密集，是全线施工难度最大的车站之一。由于车站宽度大于市政道路宽度，且周边非拆迁房屋距离基坑较近，现场施工条件无法满足常规管线排管方案。最终确定围护结构分两期施工，管线随围护结构施工分阶段施工，在基坑内设置管线管廊，将管线排至基坑内进行基坑开挖及结构回筑施工 [36]  。

* “园林车站”

苏州轨道交通6号线31座车站中有14座车站都紧邻苏州的文化名片——园林而建，施工团队在建设前就严格控制各类参数，从施工工艺优化、文保建筑监控量测及发生险情后的应急抢险等方面定夺方案，并邀请院士级专家进行论证，论证通过后，才进行施工 [46]  。

在拙政园站土建阶段几乎每天出具一份报告，内容涵盖园内地面沉降、建筑物倾斜、建筑物与构筑物的水平、振动、裂缝以及水塘的水位。隐藏在园内各个角落的人工和自动化监测点共有286处，建筑沉降、位移超过5毫米，倾斜程度超过万分之五时，设备就会自动报警 [46]  。

临顿路站是苏州轨道交通6号线第15座车站，该站位于临顿路与干将东路路口北侧，沿临顿路南北向敷设，该站北侧接悬桥巷站，南侧接苏州大学站，北邻平江历史文化街区，西接观前街，车站周边建构筑物比较复杂，紧邻观前街等繁华商铺老宅，周边人流量大，河网密布，古宅众多。建筑物临近基坑最近距离仅1.64米，端头井深度达到33.1米，为苏州轨道交通建设史上最深的基坑，深基坑施工过程中采用伺服轴力自动补偿系统控制基坑变形，保障周边建筑物安全。在临顿路站基坑内，486根红色钢管横贯在基坑半空。在每根钢管的头部配了2个千斤顶，统一由地面以上的总控柜控制，根据土层压力值变化，总控柜会自动抽放液压油，从而调整千斤顶压力，让基坑结构变形受力可控 [46]  [48]  。

为了控制施工过程产生的振动，施工团队要求进入场地内行驶的施工车辆和机械轮胎必须为橡胶式履带或加强轮胎，且时速不得超过5千米/小时；在混凝土破除方面，施工团队摒弃传统的振动锤破除，采用振动更小的绳锯切割工艺，切割完成后，所有废料都被吊装转运至消纳点。又如，拙政园站西侧的临顿河，河道因施工需要被临时填埋，但泥土下仍预埋了水管，临顿河的水依旧可以自由贯通于姑苏区古城里大大小小的水系中 [46]  。

“园林车站”

## 文化特色

编辑 播报

* 车站装修

苏州轨道交通6号线以“梦幻苏城”为线路主题，通过对线路的特色景致分析，将全线分为四区段（清新自然——见山，苏州新区火车站——青山桥浜站、尊崇内敛——游园，江星桥南站——望星桥站、现代时尚——入画，徐家浜站——苏州奥体中心站、科技未来——无界，丰泰桥站——华云站）、四意境（与千古盎然的山水对话，与清风明月对坐于园林，行走在南筑新堤倒影如画，又恍若被引领着进入无界时空）、四色彩（山青色，8个车站、碧绿色，8个车站、琉璃金，7个车站、科幻蓝，8个车站）。全线标准站汇总沿线各种地标元素，提取苏州园林中最常见的三角形、六边形，作为全线装修的两种基本形制。全线选取苏州新区火车站、保丰站、虎丘站、望星桥站、惹云桥站、琼姬墩站、桑田岛站、华云站位重点车站 [39]  。

苏州轨道交通6号线车站装修方案重点车站展示

* 艺术品

苏州轨道交通6号线设置艺术墙的车站为4座，分别是虎丘站、拙政园站、望星桥站、琼姬墩站。虎丘站的文化主题为山水文化，以《虎丘图卷》再现为设计思路；拙政园站的文化主题为园林文化，以移步换景、场景式园林景观、文人雅士雅集活动为设计思路；望星桥站的文化主题为科教文化，以崇文重教、苏大为体、人文为魂为设计思路；琼姬墩站的文化主题为生态文化，以田园生态之美、水乡生活隐融于现代生活中为设计思路 [47]  。

苏州轨道交通6号线艺术品展示

## 价值意义

编辑 播报
苏州轨道交通6号线强化了金鸡湖东西两岸之间的联系，并加强了对古城的服务，是城市东西向穿越古城及金鸡湖的重要客流通道，同时也是城际客流的重要集散线路 [37]  。*（苏州市轨道交通集团有限公司 评）*

词条图册

1/2

参考资料

* 1  苏州轨道交通6号线、S1线开工建设   ．苏州轨道交通．2018-11-27[引用日期2018-11-28]
* 2  苏州市轨道交通6号线工程环境影响评价第一次信息公示   ．苏州轨道交通．2017-09-22[引用日期2017-10-05]
* 3  国家发展改革委关于苏州市城市轨道交通第三期 建设规划（2018～2023年）的批复   ．中华人民共和国国家发展和改革委员会．2018-09-06[引用日期2018-09-09]
* 4  6号线工程环境影响报告书通过技术评审   ．苏州轨道交通．2018-08-15[引用日期2019-01-31]
* 5  苏州市轨道交通6号线工程（苏州新区火车站-新庆路站）环境影响评价第二次公示   ．苏州轨道交通．2018-08-15[引用日期2018-08-16]
* 6  市政府召开6号线、S1线前期工作动员会   ．苏州轨道交通．2018-08-15[引用日期2018-08-16]
* 7  苏州市轨道交通6号线、S1线用地预审获通过   ．苏州市人民政府．2018-09-10[引用日期2018-09-10]
* 8  关于苏州市轨道交通6号线工程（苏州新区站~新庆路）节能报告的审查意见   ．江苏省发展和改革委员会．2018-10-18[引用日期2019-08-21]
* 9  省政府关于同意苏州市轨道交通6号线工程涉及大运河苏州段、拙政园、狮子林等文物保护单位保护范围选线方案的批复   ．江苏省人民政府．2018-10-29[引用日期2018-11-09]
* 10  委主任办公会传达学习贯彻省政府化解政府债务相关会议精神并对我委机构改革相关工作进行再部署   ．江苏省发展和改革委员会．2018-11-26[引用日期2018-11-26]
* 11  6号线、S1线工可获省发改委批复   ．苏州轨道交通．2018-11-27[引用日期2018-11-28]
* 12  苏州市轨道交通6号、S1线顺利通过人防初步设计审查   ．苏州市人民政府．2018-12-03[引用日期2018-12-03]
* 13  6号线、S1线取得建设工程开工证明书 进入实质性动工阶段   ．苏州轨道交通．2019-01-23[引用日期2019-01-23]
* 14  6号线管线迁改施工正式启动   ．苏州轨道交通．2019-01-11[引用日期2019-01-11]
* 15  6号线园区段首批站点管线交底顺利完成   ．苏州轨道交通．2019-01-29[引用日期2019-01-31]
* 16  6号线首批箱变正式通电   ．苏州轨道交通．2019-01-30[引用日期2019-01-31]
* 17  6号线首段导墙施工完成   ．苏州轨道交通．2019-01-30[引用日期2019-01-31]
* 18  6号线浒墅关车辆段出入段线明挖区间底板首件工程顺利通过验收   ．苏州轨道交通．2019-06-06[引用日期2019-06-15]
* 19  6号线平河路站顺利完成围挡   ．苏州轨道交通．2019-08-02[引用日期2019-08-07]
* 20  6号线第二批标段实质性动工   ．苏州轨道交通．2019-10-23[引用日期2019-10-24]
* 21  6号线9标首幅地连墙钢筋笼顺利吊装   ．苏州轨道交通．2019-10-23[引用日期2019-10-24]
* 22  6号线首台盾构机顺利下井   ．苏州轨道交通．2020-04-07[引用日期2020-04-16]
* 23  跑出复工复产“加速度” 苏州轨道交通6号线首座车站顺利封顶   ．苏州轨道交通．2020-04-08[引用日期2020-04-08]
* 24  轨道交通建设再提速 6号线盾构顺利始发   ．苏州轨道交通．2020-05-07[引用日期2020-05-08]
* 25  双线同步掘进——6号线金储街站至金业街站右线始发   ．苏州轨道交通．2020-06-18[引用日期2020-06-23]
* 26  苏州轨道交通6号线首条区间顺利贯通   ．苏州轨道交通．2020-07-16[引用日期2020-07-17]
* 27  6号线首个区间“双线”贯通   ．苏州轨道交通．2020-09-22[引用日期2020-10-02]
* 28  首台全国产主轴承盾构机在苏州轨道交通6号线始发   ．苏州轨道交通．2020-09-26[引用日期2020-10-02]
* 29  6号线车辆段工艺设备工作全面启动   ．苏州轨道交通．2020-11-25[引用日期2020-11-28]
* 30  中新大道东站封顶   ．苏州工业园区管理委员会．2020-12-19[引用日期2021-01-10]
* 31  苏州轨道交通6、7、8号线站名方案征集公告   ．苏州轨道交通．2021-01-18[引用日期2021-01-23]
* 32  6号线2标盾构区间全部贯通   ．苏州轨道交通．2021-02-07[引用日期2021-02-10]
* 33  苏州轨道交通6号线线路图   ．苏州轨道交通．2018-11-27[引用日期2019-09-04]
* 34  6号线临顿河沿线今起施工 先设铺盖再开挖，保障基本通行   ．苏州轨道交通．2019-08-07[引用日期2019-08-07]
* 35  6号线古城区车站施工将局部占用临顿河4年   ．苏州轨道交通．2019-07-29[引用日期2019-08-07]
* 36  6号线6标苏州大学站正式开工   ．苏州轨道交通．2020-09-22[引用日期2020-10-02]
* 37  苏州市轨道交通6号线工程（苏州新区火车站—新庆路站）环境影响评价全本公示   ．江苏环保公众网．2018-09-06[引用日期2018-09-06]
* 38  6号线盾构施工新进展   ．苏州工业园区管理委员会．2021-03-14[引用日期2021-03-18]
* 39  苏州市轨道交通6号线车站装修方案公示   ．苏州轨道交通．2021-06-21[引用日期2021-06-22]
* 40  6号线首个项目通过车站主体分部工程验收   ．苏州轨道交通．2021-12-30[引用日期2022-01-01]
* 41  6号线供电系统进入现场施工阶段，预计2023年6月“电通”   ．苏州轨道交通．2022-01-10[引用日期2022-01-10]
* 42  6号线机电装修首个标段获得建筑工程施工许可资格   ．苏州轨道交通．2022-03-16[引用日期2022-03-16]
* 43  6号线浒墅关车辆段综合楼顺利封顶   ．苏州轨道交通．2022-05-20[引用日期2022-05-20]
* 44  轨交6号线列车，来了！   ．名城苏州．2022-11-26[引用日期2022-11-26]
* 45  苏州轨道交通6号线首通段长轨贯通   ．苏州轨道交通．2022-12-30[引用日期2023-01-01]
* 46  出了地铁站 有“园”来相会，6号线轨道铺设已完成44.15%   ．苏州轨道交通．2023-02-21[引用日期2023-02-22]
* 47  苏州市轨道交通6号线艺术品设计方案公示   ．苏州轨道交通．2023-03-20[引用日期2023-03-21]
* 48  6号线临顿路站主体结构顺利封顶   ．苏州轨道交通．2023-04-06[引用日期2023-04-06]
* 49  苏州轨道交通6号线首通段接触网冷滑圆满成功   ．中国日报．2023-03-30[引用日期2023-04-08]
* 50  苏州轨道交通6、7、8号线车站站名专家评审方案公示   ．苏州轨道交通．2023-04-10[引用日期2023-04-10]
* 51  轨交6号线全线31座车站封顶 车站附属结构施工已完成71%   ．苏州新闻网．2023-06-01[引用日期2023-06-01]
* 52  6号线110kV金业街主变电站送电启动   ．苏州轨道交通．2023-06-25[引用日期2023-07-09]
* 53  6号线浒墅关车辆段运用库具备首列车接车条件   ．苏州轨道交通．2023-06-30[引用日期2023-07-09]
* 54  6号线首通段接触网热滑试验圆满成功暨电客车动车调试开始   ．苏州轨道交通．2023-07-03[引用日期2023-07-09]
* 55  6号线桑田岛110千伏主变电站送电成功 系统施工进入快车道   ．苏州轨道交通．2023-07-05[引用日期2023-07-09]
* 56  6号线港田路站至新庆路站区间右线实现“短轨通”   ．苏州轨道交通．2023-07-10[引用日期2023-07-10]
* 57  6号线桑田岛站至港田路站变电所送电成功   ．苏州轨道交通．2023-07-19[引用日期2023-07-23]
* 58  苏州轨道交通6号线铺轨4标6站顺利实现“长轨通”   ．苏州轨道交通．2023-07-28[引用日期2023-07-29]
* 59  6号线站台门系统正式启动5000次开关门运行测试   ．苏州轨道交通．2023-08-11[引用日期2023-08-15]
* 60  苏州轨道交通6号线全线洞通 预计明年开通运营   ．名城苏州．2023-08-27[引用日期2023-08-27]
* 61  苏州轨道交通6号线浒墅关车辆段环网和变电所工程一次送电成功   ．新华报业网．2023-08-21[引用日期2023-08-27]
* 62  6号线开展首批次电扶梯验收工作   ．苏州轨道交通．2023-08-18[引用日期2023-08-27]
* 63  6号线桑田岛110千伏主变电站单位工程顺利通过验收   ．苏州轨道交通．2023-09-04[引用日期2023-09-05]
* 64  苏州轨道交通6号线全线变电所送电成功   ．苏州轨道交通．2023-09-04[引用日期2023-09-05]
* 65  6号线浒墅关车辆段接触网热滑圆满成功 - 苏州轨道交通 Suzhou Rail Transit   ．苏州轨道交通．2023-09-07[引用日期2023-09-16]