5号线

苏州轨道交通5号线（Suzhou Rail Transit Line 5）是苏州市第五条建成运营的地铁线路、是江苏省省内首条全自动运行的地铁线路、是中国国内首条全场景文化旅游特色轨道交通线路、是中国国内首条支持数字人民币扫码支付的地铁线路，于2021年6月29日10时开通初期运营，标志着苏州形成了更加完善的轨道交通网络体系，标志色为品红色 [104]  [114-115]  。

苏州轨道交通5号线，线路起于吴中区的太湖香山站，途经吴中区、苏州高新区、姑苏区、苏州工业园区，贯穿吴中胥口、木渎南部、苏州高新区、苏州古城、苏州工业园区综合商务城，止于苏州工业园区的阳澄湖南站，呈西南—东北走向 [1]  。

苏州轨道交通5号线，线路全长44.1千米，其中地下线43.5千米、地面线0.6千米；共设置34座车站，其中地下站33座、地面站1座；采用6节编组B型列车 [1]  。

2023年1月28日-2月14日，苏州轨道交通5号线日均客流约13.16万人次。截至2022年9月，苏州轨道交通5号线最高单日线路客运量为2022年9月10日的19.8万人次 [124]  [127]  。

## 相关星图

查看更多
苏州市轨道交通线路

共14个词条 17.4万阅读

苏州轨道交通5号线沿线站点

共34个词条 1.4万阅读

中文名
苏州轨道交通5号线
外文名
Suzhou Rail Transit Line 5
标志色
品红色
开通日期
2021年6月29日 [104]
运行时间
05:40-23:29（周一至周四）/次日00:14（周五至周日）(截至2023年3月) [113]
轨道类型
地铁系统
起止站点
太湖香山站⇌阳澄湖南站(截至2021年6月) [2]
线路长度
44.1 km(截至2021年6月) [1]
车站数量
34座(截至2021年6月) [1]
车辆编组
6节编组B型列车 [3]
最高速度
80千米/小时 [3]
运营机构
苏州市轨道交通集团有限公司运营二分公司
目录
--

1. 1 建设历程
2. 2 线路站点
3. ▪ 车站列表
4. ▪ 线路走向
5. 3 运营情况

1. ▪ 运营时刻
2. ▪ 客运流量
3. 4 设备设施
4. ▪ 车辆设施
5. ▪ 运行系统
6. ▪ 服务设施

1. 5 主要工程
2. 6 文化特色
3. 7 价值意义

## 建设历程

编辑 播报
2014年4月2日，《苏州轨道交通5号线西段工程环境影响评价》第一次公示 [4]  。6月27日，《苏州轨道交通5号线西段工程环境影响评价》第二次公示 [5]  。7月28日，《苏州轨道交通5号线西段工程环境影响评价》第三次公示 [6]  。9月19日-20日，《苏州轨道交通5号线工程土建总体设计》通过审查 [7]  。9月22日，《苏州轨道交通5号线西段工程环境影响报告书》通过审查 [8]  。10月23日，《苏州市城市轨道交通近期建设规划（2010-2019年）调整》获中华人民共和国国家发展和改革委员会批复，同意将苏州轨道交通5号线纳入近期建设规划 [9]  。10月24日-25日，《苏州轨道交通5号线工程总体设计（机电部分）》通过审查 [10]  。11月20日，《苏州轨道交通5号线西段工程安全预评价报告》通过评审 [11]  。

2015年1月，《苏州轨道交通5号线工程可行性研究报告》通过江苏省发展和改革委员会评估 [12]  。1月8日，《江苏省发展和改革委员会关于苏州轨道交通5号线工程节能评估报告书的审查意见》公示 [13]  。2月8日，《苏州轨道交通5号线水土保持方案报告》通过评审 [14]  。3月，《苏州轨道交通5号线西段工程调整环境影响报告书》获原江苏省环境保护厅批复 [15]  。《苏州轨道交通5号线水土保持方案》获江苏省水利厅批复 [16]  。7月21日，《苏州轨道交通5号线工程可行性研究报告》获江苏省发展和改革委员会批复 [3]  。12月29日，《苏州轨道交通5号线工程风险源工程专题报告》通过评审 [17]  。

2016年6月28日，苏州轨道交通5号线开工建设 [1]  。10月25日，劳动路站首根三轴搅拌桩开钻，这是全线首个进入实体工程施工阶段的标段 [18]  。

苏州轨道交通5号线开工动员会

2017年11月24日，黄天荡控制中心地下连续墙施工完成 [19]  。12月29日，荷花荡站主体结构封顶，这是全线首座主体结构封顶的车站，也是苏州轨道交通首座地下二层无柱中庭（设备区有柱）岛式站台车站 [20]  。

2018年4月24日，华莲站至斜塘站左线区间盾构始发，全线启动盾构区间施工 [21]  。4月28日-5月30日，《苏州轨道交通5号线车站站名方案》面向全社会征集 [22]  。5月11日，灵岩山站至渎川桥站右线区间盾构始发，这是全线唯一穿越复合地层的区间隧道 [23]  。5月23日，竹辉桥站至荷花荡站左线区间盾构始发，全线第三台盾构机开始掘进 [24]  。7月15日，渎川桥站主体结构封顶，这是全线西段十座车站中首座主体结构封顶的车站 [25]  。9月17日，华莲站至斜塘站左线区间盾构接收，成为全线首条贯通的区间隧道 [26]  。10月19日，《苏州轨道交通5号线装饰装修方案》公示 [27]  。10月28日，黄天荡控制中心底板施工完成 [28]  。11月14日，黄天荡站至金厍桥站左线区间盾构始发，这是苏州轨道交通首次采用盾构双液浆进行盾构施工 [29]  。

2019年5月10日，灵岩山站至渎川桥站区间双线贯通，苏州轨道交通首次实现下穿灵岩山区域的复合地层 [30]  。5月30日-6月2日，苏州轨道交通5号线核心系统功能和设计通过评审 [31]  。6月14日，灵岩山站至渎川桥站区间1号矿山法联络通道施工方案通过评审，这是苏州轨道交通首条采用矿山法施工的联络通道 [32]  。8月，苏州轨道交通5号线开展外场测试线专用通信系统安装 [33]  。8月1日，苏州轨道交通5号线甲供设备（风水电）样机验收完成 [34]  。8月19日，黄天荡站整体道床混凝土开始浇筑，标志着苏州轨道交通5号线轨道2标轨道工程拉开序幕 [35]  。8月28日，苏州轨道交通5号线轨道1标轨道工程拉开序幕 [36]  。9月3日，《苏州轨道交通5号线站名及注音方案》批前公示 [37]  。9月18日，苏州轨道交通5号线首列车下线 [38]  。9月25日，由人工作业的黄天荡站至星波街站区间轨道实现贯通，这是全线首条贯通的区间轨道 [39]  。10月18日，苏州轨道交通5号线供电系统工程开工 [40]  。10月25日，花苑路铺轨基地起吊全线首幅轨排，全线轨道工程施工全面展开 [39]  。10月29日，轮胎式铺轨机完成渎川桥站至大治桥站区间铺轨，这是轮胎式铺轨机首次在苏州轨道交通建设中投入使用 [41]  。11月15日，苏州轨道交通5号线2标盾构区间全部贯通 [42]  。12月8日，苏州轨道交通5号线22标盾构区间全部贯通 [43]  。12月31日，劳动路站至新市桥站区间双线贯通，填补了苏州在富水软弱地层始发即下穿既有线路的空白 [44]  。全线34座车站主体结构全部封顶 [44]  。

苏州轨道交通5号线首列车下线及交付

2020年1月9日，太湖香山站附属结构封顶，成为全线首个附属结构封顶的车站 [45]  。1月10日，苏州轨道交通5号线轨道2标无缝线路焊接在阳澄湖南站拉开序幕 [46]  。3月5日，苏州轨道交通5号线运营筹备工作计划、参建工作方案讨论会召开 [47]  。3月24日，苏州轨道交通5号线供电系统首列工程轨道车完成吊装并上线运行 [48]  。3月30日，苏州轨道交通5号线6标盾构区间全部贯通 [49]  。4月7日，苏州轨道交通5号线首列车预验收、调试准备启动工作会议召开 [50]  。苏州轨道交通5号线正线钢轨焊接工作启动 [51]  。4月8日，苏州轨道交通5号线首列车交付 [52]  。4月28日，竹辉路散铺基地轨道车进场 [53]  。5月21日，苏州轨道交通5号线轨道2标首通段实现单线短“轨通” [54]  。5月22日，太湖香山站通过主体及附属结构土建子单位工程预验收，这是全线首家通过车站主体及附属土建子单位工程预验收的项目 [55]  。6月12日，苏州轨道交通5号线“洞通”（星波街站至金厍桥站580米隧道贯通） [56]  。6月17日，黄天荡站变电所完成送电，这是全线完成送电的首站变电所 [57]  。6月24日，苏州轨道交通5号线轨道2标首通段（斜塘站至阳澄湖南站）双线长轨贯通 [58]  。苏州轨道交通5号线首通段（华莲站至唯亭北停车场）实现“电通” [59]  。6月30日，苏州轨道交通5号线站台门系统首通段（阳澄湖南站至华莲站）实现正线物理封闭 [60]  。7月12日，许家桥站至灵岩山站区间左线预制板道床试验段首段46.8米预制板道床拼装浇筑完成，这是全线首次尝试装配式铺轨建造 [61]  。7月31日，苏州轨道交通5号线首段热滑暨动调正式开始，全线进入供电、车辆、信号、通信、屏蔽门等联调联试阶段 [62]  。许家桥站至灵岩山站左线最后一块预制道床板下部填充层的浇筑完成，标志着全线装配式轨道试验段收官，这是苏州轨道交通建设中首次尝试装配式轨道施工技术 [63]  。8月1日，许家桥站至灵岩山站左线最后一节轨排就位，标志着轨道1标实现正线左线“轨通” [36]  。8月14日，《苏州轨道交通5号线站名及注音方案》批后公示 [64]  。《苏州轨道交通5号线艺术墙设计方案》公示 [65]  。8月21日，苏州轨道交通5号线全自动运行系统第二阶段运营咨询成果会召开 [66]  。8月22日，苏州轨道交通5号线轨道1标实现短“轨通” [67]  。8月24日，苏州轨道交通5号线实现“轨通” [68]  。8月28日，苏州轨道交通5号线全线变电所实现“电通” [69]  。10月13日，苏州轨道交通5号线全线接触网送电成功 [70]  。10月17日，苏州轨道交通5号线实现全线“通信通” [71]  。10月29日，苏州轨道交通5号线22标通过盾构区间分部工程验收 [72]  。10月30日，苏州轨道交通5号线供电系统工程通过单位工程预验收 [73]  。10月31日，苏州轨道交通5号线22标所有车站结构及附属结构全部封顶 [74]  。11月8日，苏州轨道交通5号线21标完成全部施工内容 [75]  。11月，唯亭北停车场三层作业平台完成安装调试 [76]  。11月27日，苏州轨道交通5号线轨道2标正线轨道、唯亭北停车场及出入场线轨道子单位工程预验收完成 [77]  。11月29日，苏州轨道交通5号线完成与既有线无线系统实现互联互通 [78]  。12月15日，苏州轨道交通5号线首通段（苏州奥体中心站至唯亭北停车场）变电所完成电力系统综合调试 [79]  。12月21日，苏州轨道交通5号线铺轨2标正线轨道、唯亭北停车场及出入场线轨道子单位工程通过验收 [80]  。12月23日，苏州轨道交通5号线1标正线轨道子单位工程预验收通过 [81]  。12月24日，苏州轨道交通5号线22标通过车站、区间土建子单位工程预验收 [82]  。

2021年1月6日，苏州轨道交通5号线轨道1标通过正线轨道子单位工程质量验收 [83]  。1月7日，苏州轨道交通5号线22标通过车站主体和附属、盾构区间子单位工程验收 [84]  。1月15日，苏州轨道交通5号线第一阶段【黄天荡控制中心、唯亭北停车场（含出入段线）、苏州奥体中心站至阳澄湖南站7个车站及轨行区】“三权”预接管完成 [85]  。1月16日，苏州轨道交通5号线运营综合测试启动 [86]  。2月3日，苏州轨道交通5号线第二阶段【胥口车辆段、太湖香山站至斜塘站27个车站及轨行区】“三权”预接管完成 [87]  。2月6日，苏州轨道交通5号线通过项目工程验收 [88]  。2月7日，胥口车辆段正式启用、苏州轨道交通5号线开始空载试运行 [88]  。3月18日，苏州轨道交通5号线进入为期15天的运营演练阶段 [95]  。4月，东沙湖站通信信号开通，这是全线中首个开通通信信号的车站 [97]  。4月8日，苏州轨道交通5号线进入试运行第三阶段（比照开通初期运营的时刻表进行模拟“跑图”） [96]  。4月25日，苏州轨道交通5号线工程档案通过专项预验收 [98]  。4月26日-27日，苏州轨道交通5号线初期运营前安全评估技术对接会召开 [99]  。5月11日，苏州轨道交通5号线（含黄天荡控制中心）人防兼顾设防工程通过验收 [100]  。5月15日，苏州轨道交通5号线通过竣工验收 [101]  。5月29日，苏州轨道交通5号线通过初期运营前安全评估，具备载客初期运营条件 [102]  。6月21日-22日，苏州轨道交通5号线“万人试乘”活动领票 [103]  。6月23日-25日，苏州轨道交通5号线开展“万人试乘”活动 [103]  。6月29日，苏州轨道交通5号线开通初期运营 [104]  。8月10日，苏州轨道交通5号线首次开展正线钢轨预防性打磨工作 [117]  。9月27日，苏州轨道交通5号线第50辆电客车抵达胥口车辆段完成吊装作业，苏州轨道交通5号线配置列车全部到位 [119]  。10月26日，苏州轨道交通5号线50列电客车预验收工作全部完成 [121]  。

2022年10月29日，苏州轨道交通5号线通过全自动运行开放驾驶室评审 [125]  。11月9日，《苏州轨道交通5号线工程竣工环境保护验收调查报告》公示 [126]  。11月11日起，苏州轨道交通5号线开放驾驶室，成为江苏省内首条开放驾驶室的全自动运行线路 [125]  。

### 线路走向

苏州轨道交通5号线，线路起于位于吴中区苏州太湖国家旅游度假区的太湖香山站，止于位于苏州工业园区唯亭镇的阳澄湖南站。沿孙武路、苏福路、灵天路、花苑街、花苑西路、花苑路、花苑东路、长江路、竹园路、胥涛路、胥江路、新市路、竹辉路、金鸡湖大道、淞江路、星塘街、东沈浒路、星华街、金陵西路、亭苑街等道路走行 [90]  。

苏州轨道交通5号线线路图

### 客运流量

2021年6月29日—2021年7月28日，苏州轨道交通5号线客运量为243.8万人次 [118]  。

2021年6月29日—2021年10月6日，苏州轨道交通5号线客运量为910.6万人次 [120]  。

### 车辆设施

苏州轨道交通5号线列车为6节编组B型列车，由南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司负责整车生产，江苏经纬轨道交通设备有限公司负责牵引系统生产。单车长度19米，车体最大宽度2.88米，高度3.8米。最高运行速度80千米/小时，满员载客2034人 [52]  。初期配属车辆50列/300辆 [90]  。列车可以实现自动唤醒、自动自检、自动发车、自动洗车、自动正线运行、自动停站、自动开关车门、自动折返、自动休眠、故障情况下自动恢复等功能。配置了无级恒照度调光控制的LED照明、空调智能送风控制、液晶显示器动态地图等。车厢内设置活动窗、安全锤设施应对车辆应急处置 [38]  。

苏州轨道交通5号线列车

### 运行系统

苏州轨道交通5号线设1座车辆段，为胥口车辆段，承担配属列车的定修任务。1座停车场，为唯亭北停车场，承担配属车辆的日常维护保养和运用任务。设变电所3座，为苏州乐园变电所、星塘街变电所、通园路变电所。控制中心位于黄天荡控制中心 [90]  。

苏州轨道交通5号线列车配置了被动障碍物检测和脱轨检测系统，当发生碰撞障碍物和脱轨等意外时，列车将自动施加紧急制动。新增“司机眼”系统，能够在运行时探测前方障碍物，检测车门和屏蔽门之间是否有障碍物 [52]  。

### 服务设施

苏州轨道交通5号线TVM（自动售票机）新增聚合码扫码购票功能，乘客可直接使用微信和支付宝扫码购买单程票 [112]  ；支持数字人民币扫码支付 [115]  。

苏州轨道交通5号线车站上线站台无障碍渡板设备。站台无障碍渡板采用纯铝合金材质，渡板表面铺设黑色金刚砂防滑膜增加摩擦力，渡板背面上下两端还设置绝缘垫。站台无障碍渡板主要用于辅助乘客上下列车，主要服务对象为：乘坐轮椅、行动不便、盲人及推婴儿车的乘客等 [122]  。

## 主要工程

编辑 播报

* 劳动路站

劳动路站为地下四层岛式车站，深31米，约有十层楼高，是一般基坑深度的两倍，是苏州轨道交通建设史上最深的车站。项目面临着富水软弱地层，基坑极易变形和垮塌，且施工中的平行、交叉施工较多，受既有地铁线路、河流影响较大。地下连续墙深51米、墙厚1.2米、最大幅宽6.5米，最重钢筋笼达到75吨，属于超深、超厚、超重地下连续墙。在区间盾构施工中，盾构机始发15米后下穿既有线路，下穿时盾构机垂直距离苏州轨道交通2号线仅3米。2019年5月12日和2019年8月8日，左右线分别成功穿越运营中的苏州轨道交通2号线 [44]  。

* 灵岩山站至渎川桥站区间

苏州的地质条件主要是富水软弱地层。灵岩山站至渎川桥站区间是苏州轨道交通第二次穿越复合地层。其中，区间9处地层上软下硬，四处地层为全断面岩，石英含量较高，最大强度达到142兆帕，是传统混凝土的近三倍。苏州轨道交通大部分区间盾构施工完都不需要更换刀具，但在灵岩山站至渎川桥站区间岩层穿越，每分钟只能掘进1毫米，每推进5~8环，刀具就要更换一次。尽管刀具表面镀了镍、锰等微量元素以增加强度，但磨损依然严重。盾构机刀盘上有42把刀具，穿越期间几乎每天都有刀具要更换。盾构掘进的过程中，更换刀具也难度比较大。在60厘米的有限空间内，温度达到50℃，湿度达到90%，空气质量较差。换刀人员要将100多公斤的刀具，运到指定的刀箱内，再由3个人同时协作进行更换，每一次都要近四个小时。2019年5月10日，灵岩山站至渎川桥站区间实现双线贯通 [30]  [91]  。

* 东沙湖站

东沙湖站附属结构施工为苏州轨道交通5号线附属结构施工攻坚任务的难点之一，车站位于东沈浒路与北榭雨街路口，沿东沈浒路东西向布置。施工地段电缆密集，迁改工作量非常大。特别是位于车站南侧的2号出入口及2号风亭，上方有一条20千伏电力管线通道自西向东横跨基坑。受新冠肺炎疫情及夏季用电保障要求的影响，按常规流程需对相关电缆通道及电缆进行迁移和回迁将无法满足施工计划时间，影响苏州轨道交通5号线开通初期运营的总体目标。为解决这一难题，施工中形成了电缆通道原位保护施工方案，采用了通道内电缆加固、通道四周钢板固形、通道底部钢梁、混凝土双支撑的施工方案，在保障安全的前提下实现电缆线路零迁改。据初步测算，采用零迁改方案节省投资约1500万元，缩短工期4个月以上。此次成功实施电缆迁改保护性措施，为后续电力管线迁改施工提供了参考 [92]  。

## 文化特色

编辑 播报

* 综述

苏州轨道交通5号线以“水映新苏”为线路主题，融合轨道交通的速度与水性的灵动，体现“新、美、韵”特色，这也是全线车站公共区装修设计的主要思路。全线标准站配色根据行线路途经的政区划分整合为为五个颜色区段，太湖香山站至许家桥站为蓝绿色；灵岩山站至西跨塘站为橙色；石城站至索山桥西站为绿色；双桥站至竹辉桥站为黄色；荷花荡桥站至阳澄湖南站为蓝色。由苏州水系河流倒映出的苏州城影像中，提取出橙、黄、绿、碧、蓝五种色彩，并提高其明度降低饱和度，从而形成清新、鲜明、雅致的五种主色，整体设计运用在线路车站装饰空间中 [27]  。

苏州市轨道交通5号线装饰装修方案

* 艺术墙

苏州轨道交通5号线设置艺术墙的车站有6座，分别是太湖香山站、胥口站、灵岩山站、新市桥站、黄天荡站和苏州奥体中心站 [65]  。

 灵岩山站
 新市桥站
 黄天荡站
 苏州奥体中心站
 表中信息截至2021年6月，参考资料： [105-110]

* 特色车站

苏州轨道交通5号线首批推出太湖香山站、索山桥西站及阳澄湖南站等3个特色车站，通过主题墙贴、小品展陈、光电投影、文创店铺等多种形式，展现沿线各区独特的历史人文特色。太湖香山站站厅和1号出入口主通道墙面采用清新的湖蓝色和白色主色调，融入12个网红点、科技创新载体和标志性景点，展现太湖度假区建设发展脉络。索山桥西站以“绣美高新”为主题，布置了苏绣大师作品及艺术景观装置，并应用数字互动及全息裸眼技术，是全国首家苏绣主题车站，展现高新区历史悠久的苏绣文化。阳澄湖南站围绕“半岛新生活，我的第七天”主题，通过油画的色调风格和高低错落的景观设计，展现“印象”中的阳澄湖半岛风光 [111]  。

特色车站

* 文化专列

苏州轨道交通5号线推出1列太湖主题列车，以樱花、梅花、荷花、银杏及水风车、芦苇荡为元素，着重装饰列车6节车厢，展现太湖的自然风光 [111]  。

文化专列

* 站名设置

苏州轨道交通5号线经过的自然景点较多，车站站名优先考虑自然地理实体名称。例如：“集散中心”站（规划设计车站站名）最终命名为“太湖香山”站、“木渎南站”（规划设计车站站名）最终命名为“灵岩山”站；结合当地历史人文元素、彰显苏州文化功能也在命名方案中体现，例如：“苏嘉杭站”和“通园路站”（规划设计车站站名）最终命名为“荷花荡站”和“黄天荡站”等 [93]  。

* 卡通形象

智小五，头顶上的两个圆盘形触角，其实，设计灵感来源于 “司机眼”系统。身体部分胖胖的设计，也是源于智小五萌萌哒“吃货少女”设定。 [123]

卡通形象

## 价值意义

编辑 播报
作为苏州市轨道交通第二期建设规划调整的项目之一，苏州轨道交通5号线对于缓解中心城区交通压力、弥补苏州轨道交通1号线运能不足具有重要意义，将进一步优化苏州轨道交通骨干线网布局，极大方便金鸡湖东西岸交流和太湖及沿线旅游出行 [90]  。*（苏州市轨道交通集团有限公司 评）*

苏州轨道交通5号线建成后将进一步加强苏州东西向的联系，拉近山水距离，为自然旅游生态区及古城区沿线旅游出行提供便利 [94]  。*（荔枝网 评）*

词条图册

1/3

参考资料

* 1  陆留生副市长主持召开5号线开工动员会   ．苏州轨道交通．2016-06-29[引用日期2017-04-01]
* 2  苏州轨道交通5号线线路图   ．苏州轨道交通．2019-09-18[引用日期2020-08-22]
* 3  苏州轨道交通5号线工可获省发改委批复   ．苏州轨道交通．2015-07-29[引用日期2017-04-01]
* 4  3号线东段、5号线西段工程环评公示(第一次)   ．苏州轨道交通．2014-04-02[引用日期2019-11-08]
* 5  3号线东段、5号线西段工程第二次环评公示   ．苏州轨道交通．2014-06-27[引用日期2019-11-08]
* 6  3号线东段、5号线西段工程第三次环评公示   ．苏州轨道交通．2014-07-28[引用日期2019-11-08]
* 7  5号线工程土建总体设计顺利通过专家审查   ．苏州轨道交通．2014-09-23[引用日期2017-04-01]
* 8  3号线东段、5号线西段工程环评通过审查   ．苏州轨道交通．2014-09-23[引用日期2019-07-01]
* 9  苏州城市轨道交通第二期建设规划调整获国家发改委批复   ．苏州市人民政府．2014-10-24[引用日期2019-07-01]
* 10  5号线工程总体设计（机电部分）专家审查会   ．苏州轨道交通．2014-10-25[引用日期2017-04-01]
* 11  3号线东段、5号线西段工程安全预评价报告顺利通过专家评审   ．苏州轨道交通．2014-11-21[引用日期2019-07-01]
* 12  关于5号线项目进展及计划安排的说明   ．苏州轨道交通．2015-03-25[引用日期2019-07-01]
* 13  关于苏州市轨道交通5号线工程节能评估报告书的审查意见   ．江苏省发展和改革委员会．2015-01-28[引用日期2019-08-23]
* 14  5号线水土保持方案报告通过专家评审   ．苏州轨道交通．2015-02-12[引用日期2017-04-01]
* 15  5号线西段工程环评获省环保厅批复   ．苏州轨道交通．2015-03-05[引用日期2017-04-01]
* 16  5号线水土保持方案获省水利厅批复   ．苏州轨道交通．2015-03-14[引用日期2017-06-22]
* 17  5号线工程风险源工程专题报告通过评审   ．苏州轨道交通．2016-01-02[引用日期2019-07-01]
* 18  中铁十一局集团城轨公司苏州轨交五号线6标成为全线第一个实体工程开工标段   ．人民铁道网．2016-10-26[引用日期2018-01-10]
* 19  5号线黄天荡控制中心地连墙施工顺利完成   ．苏州轨道交通．2017-11-28[引用日期2017-11-29]
* 20  5号线09标苏嘉杭站主体结构率先封顶   ．苏州轨道交通．2018-01-03[引用日期2018-01-03]
* 21  苏州轨道交通“共建联控”党建主题活动暨5号线首台盾构机始发仪式成功举行   ．苏州轨道交通．2018-04-25[引用日期2018-05-05]
* 22  苏州轨道交通5号线站名方案征集公告   ．苏州轨道交通．2018-04-28[引用日期2018-04-28]
* 23  5号线2标穿复合地层盾构机顺利始发   ．苏州轨道交通．2018-05-12[引用日期2018-05-31]
* 24  5号线第三台盾构机正式开始掘进   ．苏州轨道交通．2018-05-25[引用日期2018-05-31]
* 25  5号线2标金山路站主体结构成功封顶   ．苏州轨道交通．2018-07-18[引用日期2018-07-31]
* 26  苏州轨道交通5号线首条区间顺利贯通   ．苏州轨道交通．2018-09-19[引用日期2018-09-22]
* 27  苏州市轨道交通5号线装饰装修方案公示   ．苏州轨道交通．2018-10-19[引用日期2018-10-22]
* 28  黄天荡控制中心底板施工顺利完成   ．苏州轨道交通．2018-11-02[引用日期2018-11-13]
* 29  5号线9标“姑苏一号”盾构始发 首采用盾构双液浆施工   ．苏州轨道交通．2018-11-16[引用日期2018-11-17]
* 30  轨交5号线盾构穿越灵岩山 预计明年上半年“洞通”   ．苏州新闻网．2019-07-05[引用日期2020-06-13]
* 31  5号线核心系统功能和设计顺利通过专家评审   ．苏州轨道交通．2019-06-05[引用日期2019-06-06]
* 32  5号线2标木渎南站～金山路站区间1#矿山法联络通道施工方案通过专家评审   ．苏州轨道交通．2019-06-18[引用日期2019-07-01]
* 33  5号线开展外场测试线专用通信系统安装   ．苏州轨道交通．2019-08-22[引用日期2019-08-23]
* 34  5号线甲供设备(风水电)样机验收完成   ．苏州轨道交通．2019-08-09[引用日期2019-08-16]
* 35  5号线轨道2标整体道床混凝土开始浇筑   ．苏州轨道交通．2019-08-23[引用日期2019-08-23]
* 36  5号线铺轨1标顺利完成单线轨通节点目标   ．苏州轨道交通．2020-08-04[引用日期2020-08-06]
* 37  苏州市轨道交通5号线站名及注音方案批前公示   ．苏州市交通运输局．2019-09-03[引用日期2019-09-04]
* 38  苏州轨道交通5号线首列车正式下线   ．苏州轨道交通．2019-09-18[引用日期2019-09-19]
* 39  5号线轨道工程施工全面展开 明年8月实现正线“轨通”   ．苏州轨道交通．2019-10-25[引用日期2019-10-26]
* 40  第一杆接触网支柱组立 5号线供电系统工程开工   ．苏州轨道交通．2019-10-18[引用日期2019-10-18]
* 41  新型轮胎式铺轨机首次亮相苏州 “变形金刚”助力5号线铺轨   ．苏州轨道交通．2019-12-13[引用日期2019-12-27]
* 42  5号线2标盾构全线顺利贯通   ．苏州轨道交通．2019-11-21[引用日期2019-12-27]
* 43  5号线22标盾构隧道全部贯通   ．苏州轨道交通．2019-12-13[引用日期2019-12-13]
* 44  攻克重大难点 5号线劳动路站～盘胥路站区间双线贯通   ．苏州轨道交通．2020-01-05[引用日期2020-01-06]
* 45  5号线21标集散中心站附属结构顺利封顶   ．苏州轨道交通．2020-01-15[引用日期2020-01-15]
* 46  5号线轨道2标无缝线路焊接拉开序幕   ．苏州轨道交通．2020-01-15[引用日期2020-01-15]
* 47  运营二分公司召开5号线运营筹备工作计划、参建工作方案讨论会   ．苏州轨道交通．2020-03-12[引用日期2020-03-20]
* 48  5号线供电系统首列工程轨道车顺利吊装并上线运行   ．苏州轨道交通．2020-03-29[引用日期2020-05-15]
* 49  5号线6标实现盾构区间全贯通   ．苏州轨道交通．2020-04-03[引用日期2020-04-08]
* 50  运营二分公司精心做好5号线首列车预验收、调试准备工作   ．苏州轨道交通．2020-04-09[引用日期2020-04-25]
* 51  5号线全面启动正线焊轨施工   ．苏州轨道交通．2020-04-10[引用日期2020-04-25]
* 52  苏州轨道交通5号线首列车交付   ．苏州轨道交通．2020-04-08[引用日期2020-04-08]
* 53  5号线竹辉路散铺基地轨道车顺利进场   ．苏州轨道交通．2020-04-29[引用日期2020-05-15]
* 54  5号线铺轨2标首通段单线短轨通   ．苏州轨道交通．2020-05-25[引用日期2020-06-03]
* 55  5号线21标集散中心站通过主体及附属结构土建子单位工程预验收   ．苏州轨道交通．2020-05-25[引用日期2020-06-03]
* 56  苏州轨道交通5号线“洞通”   ．苏州轨道交通．2020-06-12[引用日期2020-06-12]
* 57  苏州轨道交通5号线首站变电所送电成功   ．苏州轨道交通．2020-06-19[引用日期2020-06-23]
* 58  5号线轨道2标首通段双线长轨提前贯通   ．苏州轨道交通．2020-06-25[引用日期2020-06-30]
* 59  5号线首通段顺利“电通”   ．苏州轨道交通．2020-06-25[引用日期2020-06-25]
* 60  5号线站台门顺利完成首通段物理封闭   ．苏州轨道交通．2020-07-01[引用日期2020-07-17]
* 61  苏州轨道交通5号线尝鲜“装配式铺轨建造”   ．苏州轨道交通．2020-07-15[引用日期2020-07-17]
* 62  5号线首段开始动车调试 进入联调联试阶段   ．苏州轨道交通．2020-07-31[引用日期2020-08-01]
* 63  5号线“装配式铺轨试验段”铺设完美收官   ．苏州轨道交通．2020-08-06[引用日期2020-08-06]
* 64  苏州市轨道交通5号线站名及注音批后公告   ．苏州市交通运输局．2020-08-14[引用日期2020-08-15]
* 65  苏州市轨道交通5号线艺术墙设计方案公示   ．苏州轨道交通．2020-08-14[引用日期2020-08-15]
* 66  5号线全自动运行系统第二阶段运营咨询成果会召开   ．苏州轨道交通．2020-08-24[引用日期2020-08-29]
* 67  5号线轨道1标实现短轨通   ．苏州轨道交通．2020-08-24[引用日期2020-08-29]
* 68  苏州轨道交通5号线全线“轨通”   ．苏州轨道交通．2020-08-25[引用日期2020-08-29]
* 69  苏州轨道交通5号线全线变电所“电通”   ．苏州轨道交通．2020-08-28[引用日期2020-08-29]
* 70  5号线顺利完成全线正线接触网送电   ．苏州轨道交通．2020-10-14[引用日期2020-10-17]
* 71  5号线实现全线“通信通”   ．苏州轨道交通．2020-10-20[引用日期2020-11-07]
* 72  5号线22标顺利通过盾构区间分部工程验收   ．苏州轨道交通．2020-11-05[引用日期2020-11-07]
* 73  5号线供电系统工程顺利通过单位工程预验收   ．苏州轨道交通．2020-11-04[引用日期2020-11-07]
* 74  5号线22标所有车站结构及附属结构全部封顶   ．苏州轨道交通．2020-11-05[引用日期2020-11-07]
* 75  5号线21标工程施工圆满结束   ．苏州轨道交通．2020-11-12[引用日期2020-11-28]
* 76  5号线唯亭北停车场三层作业平台完成安装调试   ．苏州轨道交通．2020-11-25[引用日期2020-11-28]
* 77  5号线轨道2标正线轨道、唯亭北停车场及出入场线轨道子单位工程预验收完成   ．苏州轨道交通．2020-12-04[引用日期2020-12-05]
* 78  5号线顺利完成与既有线无线系统互联互通   ．苏州轨道交通．2020-12-02[引用日期2020-12-05]
* 79  运营二分公司完成5号线首通段变电所电力系统综合调试   ．苏州轨道交通．2020-12-18[引用日期2020-12-19]
* 80  5号线铺轨2标正线轨道、唯亭北停车场及出入场线轨道子单位工程顺利通过验收   ．苏州轨道交通．2020-12-23[引用日期2020-12-26]
* 81  5号线1标正线轨道子单位工程预验收顺利通过   ．苏州轨道交通．2020-12-25[引用日期2020-12-26]
* 82  5号线22标顺利通过车站、区间土建子单位工程预验收   ．苏州轨道交通．2020-12-29[引用日期2021-01-14]
* 83  5号线轨道1标顺利通过正线轨道子单位工程质量验收   ．苏州轨道交通．2021-01-11[引用日期2021-01-14]
* 84  5号线22标顺利通过车站主体和附属、盾构区间子单位工程验收   ．苏州轨道交通．2021-01-11[引用日期2021-01-14]
* 85  苏州轨道交通5号线第一阶段“三权”预接管顺利完成   ．苏州轨道交通．2021-01-15[引用日期2021-01-16]
* 86  运营二分公司启动5号线运营综合测试   ．苏州轨道交通．2021-01-18[引用日期2021-01-23]
* 87  5号线第二阶段“三权”预接管顺利完成   ．苏州轨道交通．2021-02-04[引用日期2021-02-10]
* 88  苏州轨道交通正式启用胥口车辆段，5号线开启试运行   ．苏州轨道交通．2021-02-07[引用日期2021-02-10]
* 89  苏州轨道交通5号线线路图   ．苏州轨道交通．2019-09-18[引用日期2020-01-20]
* 90  苏州轨道交通5号线工可获省发改委批复   ．苏州轨道交通．2015-07-29[引用日期2015-07-30]
* 91  5号线盾构掘进过半 预计明年上半年“洞通”   ．苏州轨道交通．2019-07-04[引用日期2019-07-05]
* 92  缩短工期4个月、节省投资1500万，5号线完成电缆通道零迁改施工   ．苏州轨道交通．2020-12-07[引用日期2021-02-10]
* 93  灵岩山黄天荡入站名 地铁5号线站名及注音方案敲定   ．苏州新闻网．2020-08-15[引用日期2020-08-15]
* 94  苏州轨道交通5号线装修设计方案公示   ．荔枝网．2018-10-20[引用日期2018-10-22]
* 95  5号线进入运营演练阶段   ．苏州轨道交通．2021-03-18[引用日期2021-03-20]
* 96  轨交5号线模拟“跑图”   ．苏州市人民政府．2021-04-09[引用日期2021-04-09]
* 97  苏州轨交5号线首个通信信号开通   ．名城苏州．2021-04-08[引用日期2021-04-09]
* 98  5号线工程档案通过专项预验收   ．苏州轨道交通．2021-04-26[引用日期2021-04-27]
* 99  5号线初期运营前安全评估技术对接会在苏顺利召开   ．苏州轨道交通．2021-04-28[引用日期2021-05-12]
* 100  5号线人防兼顾设防工程通过专项验收   ．苏州轨道交通．2021-05-12[引用日期2021-05-12]
* 101  苏州轨道交通5号线通过竣工验收   ．苏州轨道交通．2021-05-15[引用日期2021-05-15]
* 102  5号线通过初期运营前安全评估   ．苏州轨道交通．2021-05-29[引用日期2021-05-29]
* 103  苏州轨道交通5号线6月23日开启“万人试乘”活动   ．苏州轨道交通．2021-06-19[引用日期2021-06-20]
* 104  苏州轨道交通5号线明日（6月29日）10时开通   ．苏州轨道交通．2021-06-28[引用日期2021-06-28]
* 105  湖光山色 - 5号线太湖香山站艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 106  匠人·匠心 - 5号线胥口站艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 107  姑苏十二娘 - 5号线灵岩山站艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 108  古韵悠悠 - 5号线新市桥艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 109  科技之光 - 5号线黄天荡站艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 110  五环同心 - 5号线苏州奥体中心站艺术墙   ．苏州轨道交通．2021-06-22[引用日期2021-06-29]
* 111  5号线“最江南” 国内首条全场景文旅特色线路来啦   ．苏州轨道交通．2021-06-28[引用日期2021-06-29]
* 112  5号线TVM将支持微信和支付宝扫码购票   ．苏州轨道交通．2021-06-03[引用日期2021-06-29]
* 113  首末班车时间   ．苏州轨道交通[引用日期2021-06-29]
* 114  苏州轨道交通5号线开通运营   ．苏州轨道交通．2021-06-29[引用日期2021-07-05]
* 115  5号线在国内率先实现数字人民币APP扫码支付购票   ．苏州轨道交通．2021-06-29[引用日期2021-07-05]
* 116  车站信息   ．苏州轨道交通[引用日期2021-07-05]
* 117  5号线首次开展正线钢轨预防性打磨工作   ．苏州轨道交通．2021-08-16[引用日期2021-08-22]
* 118  办实事、开新局——苏州市轨道交通集团交上5号线开通“满月”答卷   ．苏州轨道交通．2021-07-28[引用日期2021-08-22]
* 119  5号线50列车已全部“到岗”   ．苏州轨道交通．2021-09-28[引用日期2021-09-29]
* 120  5号线开通运营百日成绩单   ．苏州轨道交通．2021-10-09[引用日期2021-10-10]
* 121  5号线完成全部50列电客车预验收   ．苏州轨道交通．2021-11-03[引用日期2021-11-23]
* 122  助力“无障碍出行”，5号线出新招啦   ．苏州轨道交通．2022-07-06[引用日期2022-07-25]
* 123  5号线来哉 |⑫初次见面 请多关照！卡通人物智小五和大家见面啦！   ．苏州轨道交通[引用日期2022-09-09]
* 124  中秋节当天苏州轨交客流创今年新高   ．名城苏州．2022-09-12[引用日期2022-11-13]
* 125  11日起，苏州地铁5号线将开放驾驶室   ．中国江苏网．2022-11-09[引用日期2022-11-13]
* 126  苏州市轨道交通5号线工程竣工环境保护验收公示   ．苏州轨道交通．2022-11-09[引用日期2022-11-13]
* 127  苏州地铁客流量单日突破152万 4号线成新晋“客流王”   ．名城苏州．2023-02-17[引用日期2023-02-17]