Нововоронежская АЭС-2

**Эта статья о АЭС!**

*Эта статья о АЭС, и её истории, если вы считаете, что можете дополнить статью - вперёд!*

 *Примичания:* Действующая атомная электрическая станция, расположенная рядом с городом Нововоронеж, Воронежской области

***Объявлено Сообществом «Атом»***

**Нововоронежская АЭС-2, (НВАЭС-2)** — действующая атомная электрическая станция, расположенная рядом с городом Нововоронеж, Воронежской области, и рекой Дон, неподалеку от Нововоронежской АЭС, это первая в мире станция поколения 3+. Постепенно закрывающиеся блоки НВАЭС планируется заместить новой электростанцией НВАЭС-2. Станция была присоединена к существующей АЭС.

## Характеристики оборудования

### Эксплуатируемых реакторов

2

У этого термина существуют и другие значения, см. Нововоронежская АЭС (значения).

До административного центра региона — города Воронеж, расстояние составляет 45 км.

В мае 2007 года Росатом выбрал ФГУП Атомэнергопроект (Москва) генподрядчиком для выполнения комплекса работ по сооружению станции. В 2008 году деятельность Росатома в этом направлении было утверждена постановлением Правительства России. Строительство двух энергоблоков оценивается в 220—240 млрд рублей.

Станция сооружается по новому проекту АЭС-2006, который предусматривает использование ядерных реакторов ВВЭР-1200, в настоящий момент в промышленной эксплуатации находятся 2 энергоблока общей мощностью 2400 МВт. Возведение АЭС рассматривается в качестве начала планируемого серийного строительства атомных станций в России.

В сооружении АЭС участвовало около 900 человек в 2008 году, в 2009 — более 4000. В 2013 году на площадке планируется увеличить численность персонала с 4700 до 6000 человек.

Энергетический пуск первого блока Нововоронежской АЭС-2 был осуществлён 5 августа 2016 года, ввод в промышленную эксплуатацию состоялся 27 февраля 2017 года. Энергетический пуск второго блока был осуществлён 1 мая 2019 года, ввод в промышленную эксплуатацию состоялся 31 октября 2019 года.

## Выработка энергии

[1]
По итогам 2018 года общая суммарная выработка электроэнергии 4-го и 5-го блока НВАЭС и 1-го блока НВАЭС-2 составили 15 971,4 млн кВт/ч. Это составляет 7,8 % всей выработанной энергии Концерна «Росэнергоатом» за 2018 год.

Суммарная установленная мощность составляет 2 361 МВт.

## Особенности конструкции

[2]
Реактор ВВЭР-1200 является развитием ВВЭР-1000, серийное строительство которого осуществлялось в СССР. Множество энергоблоков эксплуатируются уже по 20-30 лет и хорошо зарекомендовали себя. Однако реакторная установка имеет ряд существенных технических отличий.

Тепловая мощность 3200 МВт, электрическая — 1180 МВт. Также как и мощность, параметры первого контура несколько выше, чем у АЭС с ВВЭР-1000: давление около 16,2 МПа, температура теплоносителя на входе в реактор около 298,2, на выходе 328,6 °C. Выше и параметры второго контура: давление пара перед турбиной 7,0 МПа, температура питательной воды около 225 °C.

В качестве топлива планируется использовать новые тепловыделяющие сборки ТВС-2М, которые уже проходят опытную эксплуатацию на Балаковской АЭС.

Другие основные отличия:

* использование дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с активными традиционными системами;
* «ловушка» расплава активной зоны, расположенная под корпусом реактора;
* пассивная система отвода остаточного тепла;
* увеличение срока службы энергоблока до 60 лет;
* увеличен диаметр корпуса реактора и количество комплектов образцов-свидетелей, отслеживающих текущее состояние и определяющих прогнозную оценку изменений свойств металла корпуса.

## Разработчики и изготовители оборудования

[3]
Генеральный проектировщик АЭС — Атомэнергопроект (Москва). Главный конструктор реакторной установки — ОАО ОКБ «Гидропресс», научный руководитель реакторной установки и атомной станции — НИЦ «Курчатовский институт».

Оборудование реакторной установки, машинного зала, устройство локализации расплава, парогенераторы и др. заказано на российских предприятиях — ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Силовые машины», ООО «Энергомаш — Атоммаш», ЗАО «ЭМАльянс-Атом», ЗАО «АЭМ-технологии», ОАО «ЗиО-Подольск» и других. Высоковольтные распределительные устройства (КРУЭ) — Siemens AG (Германия).

## Основные этапы строительства

[4]
В 2007 году губернатор Воронежской области Владимир Кулаков и руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко подписали соглашение о строительстве станции, при этом губернатор заявил:

Тогда же были начаты работы по вертикальной планировке территории для будущей АЭС. Дальнейшие этапы сооружения:

*2008 год*

* 24 июня был залит первый бетон в фундаментную плиту здания реакторного отделения первого энергоблока;
* в июле приступили к разработке котлована под второй энергоблок;

*2009 год*

* в январе завершились работы по бетонированию фундаментной плиты здания реакторного отделения первого энергоблока, на которые ушло около 17 тыс. м³ бетона, и, практически одновременно, началась активная фаза строительства второго энергоблока, подготовка к сооружению фундамента, которое началось 12 июля и завершилось в ноябре, для обеспечения работ на площадке сооружения было введёно в работу 2 бетонных завода;
* в апреле Ижорскими заводами было изготовлено первое крупногабаритное оборудование — парогенератор весом 160 тонн и длиной 11 метров.
* первое крупное оборудование, устройство локализации расплава (ловушку расплава), весящее 700 тонн, начали монтировать в декабре, возведение гермооболочки к концу года было завершено до отметки 6,4 метра.

*2010 год*

* к марту на заводах изготовлено и готово к отправке большая часть крупного оборудования первого блока, к июлю часть его поступила на стройку с помощью водного транспорта.
* в июле на Ижорских заводах успешно завершились гидроиспытания, а в сентябре — контрольная сборка реактора для первого энергоблока станции. Это первый реактор, произведённый в России за последние 20 лет.
* в декабре на заводе Силовых машин были проведены испытания головного образца новой быстроходной турбины мощностью 1200 МВт.

*2011 год*

* к январю были изготовлены, а к апрелю отправлены сепараторы-пароперегреватели (СПП), которые будут доставляться на АЭС частями с апреля по май.
* В середине мая с завода был отгружен корпус реактора, 15 июля он был доставлен на площадку строящейся АЭС, преодолев 3800 км по Неве, Ладожскому и Онежскому озёрам, Волго-Балтийскому каналу, Волге, Волго-Донскому каналу и Дону.

*2012 год*

* 17 мая на площадку был доставлен первый (из четырёх) сверхмощный трансформатор, мощностью 533 МВт, напряжением 500 кВ
* 18 июня доставлен второй парогенератор для энергоблока № 1.
* 5 сентября приступили к работам по монтажу корпуса реактора первого энергоблока. Работы по установке реактора на штатное место завершены 7 сентября 2012.
* 14 сентября завершено сооружение градирни первого энергоблока проектной высотой 172,5 м. Это самое высокое сооружение подобного типа в России.
* 8 октября установлен второй из четырёх парогенераторов первого энергоблока.
* 28 ноября установлен последний из четырёх парогенераторов первого энергоблока.

*2013 год*

* 1 июля завершено бетонирование чаши бассейна градирни второго энергоблока.
* 29 июля завершено бетонирование купола гермооболочки реакторного здания первого энергоблока.
* 6 ноября на площадку НВАЭС-2 доставлен корпус реактора для второго энергоблока.

*2015 год*

* 28 марта на штатное место установлен корпус реактора второго энергоблока.
* 1 июля завершена сборка реактора первого энергоблока.

*2016 год*

* 24 марта началась загрузка топлива в активную зону реактора.
* 22 марта получена лицензия на эксплуатацию ядерной установки энергоблока № 6.
* 4 апреля завершилась загрузка топлива в активную зону реактора первого энергоблока.
* 15 апреля завершена установка парогенераторов для энергоблока № 7.
* 20 мая в 16:11 МСК реактор достиг критичности (был выведен на минимально контролируемый уровень мощности)
* 5 августа энергоблок № 6 дал первый ток (мощность составила 240 МВт, планируется довести до 100 % к концу 2016 г).

*2017 год*

* 23 февраля успешно завершились испытания 15-суточным комплексным опробованием на 100%-ом уровне мощности, в ходе которого энергоблок № 1 подтвердил способность стабильно нести нагрузку в соответствии с проектными параметрами.
* 27 февраля Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно-правовым актам, в том числе требованиям энергетической эффективности. Новейший энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+» сдан в промышленную эксплуатацию.
* 28 февраля энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 успешно прошел аттестацию генерирующего оборудования и с 1 марта начал поставку мощности на оптовый рынок электроэнергии.

*2018 год*

* 1 августа на энергоблоке № 2 начался ключевой этап пусконаладочных работ — холодно-горячая обкатка оборудования.
* 15 августа на энергоблоке № 2 завершилась «холодная» фаза холодно-горячей обкатки оборудования — проверены на плотность и прочность первый и второй контуры реакторной установки, испытаны главные циркуляционные насосы на «холодных» параметрах и другие испытания в рамках этого этапа.
* 1 сентября на энергоблоке № 2 приступили к «горячей» фазе холодно-горячей обкатки оборудования, в рамках которой пройдут испытания четырёх главных циркуляционных насосов, проверят электропитание собственных нужд, продуют собственным паром главные паропроводы, проведут комплексные испытания систем безопасности, системы управления и защиты реактора.
* 11 сентября на энергоблоке № 2 в осуществлен пробный набор вакуума в турбоустановке — проверена работоспособность систем основного и вспомогательного оборудования турбоустановки, также определена степень готовности к приемке пара конденсационной установкой.
* 1 ноября на энергоблоке № 2 в рамках проходящих пусконаладочных работ успешно завершились испытания гермооболочки на плотность и прочность.
* 7 ноября на энергоблоке № 2 завершен этап горячей обкатки реакторной установки. Таким образом, все пуско-наладочные операции «горячей» фазы выполнены.
* 14 ноября началась проверка готовности инновационного энергоблока № 2 к началу этапа физического пуска. Ожидается, что проверка завершится к 20 ноября с последующей передачей акт и план мероприятий в Ростехнадзор.
* 3 декабря начала работу комиссия Ростехнадзора по проверке готовности энергоблока № 2 к физическому пуску.

*2019*

* 19 февраля началась загрузка топлива в реактор № 2 и полностью завершилась 24 февраля.
* 4 марта в рамках реализации программы физического пуска энергоблока № 2 завершена сборка реактора.
* 22 марта в 22:01 реактор энергоблока № 2 выведен на минимально контролируемый уровень мощности.
* 1 мая состоялся энергетический пуск энергоблока № 2, энергоблок подключен к единой энергосистеме страны.
* 3 июня получено разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока № 2 в опытно-промышленную эксплуатацию.
* 14 июня энергоблок № 2 вышел на 50 % мощности, первый подэтап испытаний завершен.
* 29 июля энергоблок № 2 вышел на 90 % мощности. На данный момент блок находится в опытно-промышленной эксплуатации.
* 1 августа энергоблок № 2 выведен на 100 % мощности.
* 16 сентября на энергоблоке № 2 завершились сдаточные испытания. Сдача энергоблока в эксплуатацию ожидается в ноябре по результатам выдачи соответствующего разрешения приёмочной комиссией и комиссией Ростехнадзора.
* 31 октября энергоблок № 2 (блок № 7 НВ АЭС) введён в промышленную эксплуатацию.

## Происшествия

[5]
10 ноября 2016 года на 15-й день работы на 100 % мощности энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 был отключён от сети защитой из-за отказа электрического генератора. В процессе разгрузки энергоблока произошёл выброс пара парогенератора с открытием быстродействующих редуцирующих устройств с выбросом в атмосферу (БРУ-А). Блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд не пострадали, и после отключения были поставлены под напряжение. Причиной отключения турбогенератора явилось короткое замыкание в обмотке статора турбогенератора. Предварительная оценка по Международной шкале ядерных событий (INES) — «0». Для скорейшего включения энергоблока № 1 в сеть было принято решение о замене статора генератора на новый, ранее поставленный для энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2.

## Информация об энергоблоках

строительства
 Нововоронеж 2-1
 Нововоронеж 2-2

Также используется нумерация без разделения Нововоронежской АЭС на Нововоронежскую АЭС-1 и АЭС-2. В таких случаях 1-й реактор Нововоронежской АЭС-2 обозначается как 6-й реактор Нововоронежской АЭС.