上海轨道交通机场联络线

**本页面介绍的是目前在建的线路。**
条目中的线路名、车站名均为工程名，可能与最终运营有出入。请从可靠来源获取信息，未经证实的工程进度会被移除。

2021年6月1日，张江站基坑底板浇筑（中铁四局）

进度
--

**上海轨道交通机场联络线**是上海市新建的首条的市域铁路，线路连接了浦东机场、上海东站和虹桥枢纽，设计时速160公里/小時，是上海市域轨道交通的东西干线。

概览
--

由于Fandom方面的技术限制，目前暂时无法在移动版上正常显示线路图，敬请谅解。

机场联络线是2015年第三轮建设规划中新提出的线路。上一轮规划中，连接虹桥、浦东两大机场的线路是磁浮机场快线（即沪杭磁浮的一部分）。该项目搁浅之后，机场联络线代替了其联络机场的功能。与磁浮机场快线不同，机场联络线主要沿沪杭铁路、春申塘、S20走行。线路自虹桥枢纽市域场（原磁浮车站改造，工程名义上属嘉闵线工程）引出，沿沪杭客专东侧向南，穿过沪杭铁路通道后折向东沿春申塘走行，在S20南侧1.6千米处穿越黄浦江后，沿S20、S1南侧走行，穿过浦东国际机场后沿S32北侧进入上海东站。正线线路长67.339千米，其中：桥梁段4.313千米，路基段2.578千米，地下段60.448千米。该工程分为东、西两段开工。西段位于闵行区内，西起虹桥枢纽，东至华泾站东端头井。总投资95.49亿元，已于2019年6月28日正式开工建设。东段也于2020年6月28日开工，曾计划于2024年整体建成通车，但是受上海东站方案未能及时确定的影响，T3航站楼及上海东站将延迟开通。

机场联络线另有南站支线，自三林南站至上海南站，实施后可以与国铁无缝对接，实现沪宁铁路通道和沪杭铁路通道向浦东地区的延伸。目前暂无开工计划。

机场联络线将由申通地铁集团旗下的市域铁路运营公司运营，成为申通地铁集团首次运营基于国铁技术的线路和CRH动车组。

## 车站列表

凡例
* ●：停靠、｜：通过

### 运营交路

根据目前规划，机场联络线建成后近期共开行2个交路：上海东站－虹桥站与上海东站－城北路站（与嘉闵线联通）。远期设前往上海南站的支线。两港快线规划与机场联络线接轨。

### 设计特色

不同于以往线路大部分车站设计风格相同略作小改动的模式，机场联络线除浦东机场~上海东三站统一风格设计以外，其他每座车站设计理念都各不相同。车站附属亦不再局限于满足轨道交通运营需要，而是融入早餐店、咖啡店、核酸亭（2022年设计）等社区生活配套设施。这一风格也将延续至后续开通的其他地铁线路。

技术
--

### 土建

#### 盾构机

机场联络线施工过程中使用了8台14米级大直径盾构和4台9.3米普通盾构。相比于传统盾构机推进-停止-拼装-推进的工艺，机场联络线使用的盾构机可以同步进行推进和管片拼装工作。2022年12月，“骥跃号”盾构机单月掘进646米，创下国内14米级盾构机最快掘进记录。“虹浦号”则首次引入了智能控制系统，能自动导向，走线精度2mm。该盾构机以单月掘进650m、单日掘进32m再次刷新记录。

#### 重要节点与难点

* 沪昆高铁：机场联络线有5.8km地下线路与沪昆高铁近距离并行，最小水平距离只有10m。
* G60：选用的方案与G60桥墩没有冲突，不需要桩基托换，但是二者设计距离只有0.6m（最终实测为0.74m）。
* 春申塘：除了社会稳定因素以外，在2#风井~华泾站区间，机场联络线两台14m盾构需要近距离穿越6座220kV高压铁塔，最小水平距离2.25m。施工方通过注入混凝土、略微提高气泡舱压力等措施抵消盾构穿越带来的沉降。最终施工过程中，地表最大隆起5.81mm，最大沉降-10.53mm，未影响高压线运行。
* 15号线：机场联络线下穿15号线华泾西站南侧区间隧道，距车站站体7.1m，穿越段长21.8m，垂直净距7.5m。施工过程中最大隆起量6.17mm，未影响地铁运营安全。
* 三林南站：涉及机场联络线、国铁、代建19号线、奉贤线/南北快线等诸多因素，基坑面积大，开挖深，坑底深度42m。
* 磁浮线：机场联络线与磁浮线高架并行3km，净距7m。由于磁浮线高速运行的特点，要求磁浮线变形小于2mm。
* 康桥高压线走廊：机场联络线在浦东第二次并行高压线走廊，电压等级最高500kV；同时并行浦东新区污水总管、浦东机场航空燃油管道。
* 浦东机场：下穿浦东机场滑行道，下穿航站楼45m长桩，距离桩底小于2m。
* 高承压水：机场联络线地下线路埋深大，最深可达62m，地下水压力高，渗透系数大于上海其他同类型隧道1~2个量级。

### 信号

机场联络线预计采用城际铁路版CTCS2+ATO信号系统，区间不设通过信号机，车站信号机常态灭灯。该系统设计行车间隔3分钟，相比于珠三角城际的版本将GSM-R网络通信改为LTE-M网络通信，还增加了自动折返功能，可在20秒内完成换端，3分钟内完成全部折返流程（目前研究已实现160秒）。同时，机场联络线列车还将加装车载LKJ以实现与普速铁路的互联互通。2022年末，CTCS2+ATO自动折返功能在长客厂内完成现场验证。

### 票务

机场联络线与上海地铁换乘的换乘车站均为通道换乘，目前计划在通道内设置换乘闸机，不设二次安检。远期计划设置“智能检测设备”实现无感换乘，实际实现为在各地铁闸机和换乘通道位置设置摄像头接入人脸识别系统（该系统主要接入公安“雪亮工程”）。

机场联络线与国铁跨线时，采用“分进混出”方案。市域乘客直接在站台候车，而由市域车站前往国铁方向的乘客需要进入单独的候车厅按照国铁标准进行实名制核验、安检等；国铁到达市域车站的乘客亦需要从专门通道检票出闸后再换乘。国铁跨线车与市域车次在时间上错开以避免客流交叉。

### 消防

机场联络线保留国铁列车从三林南站跨线进入的条件，其中8节编组列车可以正常停站，16节编组列车在8节编组长度的车站只能越站通过。为满足消防疏散要求，以浦东机场站为例，该站正常使用8节编组长度站台，同时在常规站台两端设置宽2.5米的16节编组疏散专用站台。通风机房设置两组，一组大机房用于常规站台的通风，一组小机房用于疏散专用站台的应急通风。单洞双线区间设置中隔墙以及若干防火门；双洞区间设若干联络通道用于逃生，以顶管法施工（最深的联络通道位于地下56m）。区间仿照国铁隧道设置低疏散平台（标高与轨面相同），发生紧急情况时由列车自带爬梯进行疏散。

### 人防

机场联络线地下车站人防采用6500mm×5900mm超大区间隔断门和8000mm×5500mm出入口防护门。同型设备也将用于崇明线、18号线二期以及嘉闵线、南枫线等新建市域线路。

沿革
--

* 2016年4月18日 随上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示第一次公开
* 2017年7月5日 上海申铁投资有限公司发布上海市轨道交通嘉闵线和机场联络线选线专项规划设计招标公告
* 2017年9月1日 上海市城市规划设计研究院得标选线专项规划设计
* 2018年7月10日 选线专项规划草案公示
* 2018年8月1日 环境影响评价公示
* 2018年8月15日 环境影响评价第二次公示
* 2018年9月10日 环境影响评价报批前公示
* 2018年9月18日 上海市环保局受理环境影响评价报告书
* 2018年10月16日 上海市环保局批复环境影响评价报告书
* 2018年12月19日 于《国家发展改革委关于上海市城市轨道交通第三期建设规划（2018～2023年）的批复》中获批
* 2018年12月27日 机场联络线（越江段隧道）工程可行性研究报告批复
* 2018年12月29日 浦东机场段以“上海浦东国际机场三期扩建工程交通配套工程”开工
* 2019年5月15日 西段工程报建
* 2019年6月27日 机场联络线工程（西段）调整可行性研究报告批复
* 2019年6月28日 西段正式开工建设
* 2019年8月29日 选线专项规划局部调整（黄浦江—凌空路段）草案公示
* 2020年3月6日 机场联络线工程可行性研究报告批复（沪发改投[2020]41号）
* 2020年6月28月 东段先开工段开工
* 2020年6月28日 选线专项规划局部调整（南六公路—川南奉公路段）公示
* 2020年10月28日 迪士尼度假区站开始维护结构施工
* 2022年6月28日 上海市域铁路机场联络线1标段跨沪渝特大桥顺利完成首架工作，项目全线成功完成首片箱梁架设
* 2022年10月12日 1标段跨沪渝特大桥全线架梁工程完成
* 2023年3月2日 机场联络线首条区间隧道（梅富路工作井~华泾站）贯通
* 2023年4月12日 2标隧道贯通
* 2023年5月31日 1标段开始铺轨
* 2023年6月5日 部分区段隧道开始中隔墙（见§消防）施工

争议
--

主条目：机场联络线途经春申塘事件
2016年，本线在《上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示》期间，由于规划沿春申塘通过但又没有指明具体线路形式，周边居民担心一旦修成高架线会破坏景观并产生噪音、振动影响，加上有关部门处理不当，造成舆论严重发酵。直到事件的最后，机场联络线春申塘段才明确为地下深埋隧道。

注释
--

1. ↑ 高速铁路（300km/h及以上）和城际铁路（200km/h左右）的CTCS2+ATO并不相同，城际铁路版本的CTCS2+ATO无法与CTCS-3高速铁路互联互通。

## 参考资料

 1. ↑ 国家发展改革委关于上海市城市轨道交通 第三期建设规划（2018～2023年）的批复 发改基础〔2018〕1831号. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2018-12-11  [2018-12-20]. （原始内容存档于2018-12-19） （中文）.
2. ↑ 2.0 2.1 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 上海市轨道交通机场联络线环境影响评价报批前公示. 2018-09-10  [2018-09-15]. （原始内容存档于2018-09-14） （中文）.
3. ↑ 闵行出行更方便 轨交嘉闵线替代原17号线最快明年开建. 新民网. 2016-07-23. （原始内容存档于2016-08-27） （中文）.
4. ↑ 4.0 4.1 虹桥浦东两大枢纽将实现40分钟内轨交互达！李强宣布机场联络线开工.  [2019-06-28]. （原始内容存档于2020-11-03）.
5. ↑ 上海市城市设计规划研究院. 上海市轨道交通近期建设规划(2018—2023年). 上海市城市设计规划研究院. 2018.
6. ↑ 第十六届上海国际铁路与城市轨道交通展览会（南京）.2023-03-15.
7. ↑ 机场联络线“新穿越号”盾构顺利穿越12号线. 上海市交通委员会. 2022-09-07.
8. ↑ 8.0 8.1 上海机场联络线2标盾构隧道顺利贯通. 现代隧道技术. 2023, **60** (02).
9. ↑ 朱叶艇 等. 盾构推拼同步顶力重分配分区数量试验比选. 地下空间与工程学报.
10. ↑ 首台上海制造超大直径盾构下线，机场联络线工程靠它了. 澎湃新闻. 2020-10-10.
11. ↑ 机场联络线迎来重大进展！首台国产大盾构“骐跃号”开始地下掘进. 隧道网. 新闻晨报. 2021-05-07.
12. ↑ 即将下穿黄浦江！上海市域铁路华泾站至三林南站区间进入盾构施工阶段. 隧道网. 上海徐汇. 2022-10-13.
13. ↑ 国产超大直径泥水平衡盾构机“建勋号”下线. 铁建重工. 2021-07-29.
14. ↑ 上海机场联络线超大直径盾构机“明珠号”主驱动成功下井. 中交一公局集团. 2022-06-28.
15. ↑ 上海轨道交通市域线机场联络线“虹浦号”刷新国内超大直径盾构日进尺纪录. 隧道网. 盾构时代. 2022-11-10.
16. ↑ “推拼同步”盾构机告别“走走停停”，新技术将用于上海机场联络线. 隧道与轨道交通. 2021, (02).
17. ↑ 上海隧道自主研发的“盾构推进拼装同步”技术创国内盾构单月最快掘进纪录. 新浪财经 (上观新闻). 2023-01-06.
18. ↑ 我国自主研制超大直径盾构机创造隧道智能化建造新纪录. 机床与液压. 2022, **50** (24).
19. ↑ 牛乐乐. 市域铁路下穿城市道路等复杂环境下节点方案选线技术研究. 科学技术创新. 2022, (18).
20. ↑ 李永. 大盾构近距离下穿高压电塔微扰动施工控制技术. 现代隧道技术. 2022, **59** (S1).
21. ↑ 张海超. 大直径盾构下穿运营地铁隧道施工变形控制技术. 现代隧道技术. 2022, **59** (S1).
22. ↑ 符倍维. 上海机场联络线浦东段线路敷设方式研究. 河南科技. 2019, (05).
23. ↑ 姜文星. 市域高速铁路工程建设面临的挑战与对策. 建筑施工. 2022, **44** (06).
24. ↑ 刘鸿飞. 简析高速铁路ATO系统与城际铁路CTCS2+ATO系统的区别. 铁路通信信号工程技术. 2020, **17** (02).
25. ↑ 徐敢锋; 王悦婷. 基于公交化运营的上海机场联络线列车运行控制系统技术方案. 城市轨道交通研究. 2022, (S1).
26. ↑ 杨俐. 上海机场联络线列车自动折返方案研究. 城市轨道交通研究. 2022, **25** (11).
27. ↑ 陈永明; 崔佳诺; 张友兵. 市域铁路CTCS2+ATO列控系统自动折返功能的优化研究. 铁道标准设计. 2022-11-26.
28. ↑ 上海轨道交通既有线技术防范系统改扩建工程公安系统改造施工项目招标公告项目招标公告. 上海地铁招投标平台. 2022-08-19.
29. ↑ 张戎; 汤慧; 程银浩. 上海市域铁路车站换乘客流组织研究——以机场联络线为例. 综合运输. 2022, **44** (02).
30. ↑ 黄欣杰. 上海轨道交通机场联络线工程浦东机场站建筑设计分析. 隧道与轨道交通. 2021, (04).
31. ↑ 方涛. 市域高速铁路顶管联络通道钢管节受力性能研究. 城市道桥与防洪. 2021, (02).
32. ↑ 宋永超. 国铁与城市轨道交通共线运营防灾救援相关问题探讨. 铁道标准设计. 2020, **64** (02).
33. ↑ 王榕. 高速轨道交通超大防护设备创新应用的思考与实践——以上海机场联络线防护门项目为例. 生命与灾害. 2022, (04).
34. ↑ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. 上海环境热线. 2016-04-18. （原始内容存档于2016-05-06） （中文）.
35. ↑ 上海市轨道交通嘉闵线和机场联络线选线专项规划设计招标公告.  [2018-09-21]. （原始内容存档于2020-11-06）.
36. ↑ 上海申铁投资有限公司. 上海市轨道交通机场联络线选线专项规划（草案公示） (PDF). 2018-07-10  [2019-11-24] （中文）. [失效链接](**×** 经验证确实未有存档)(?)
37. ↑ 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 上海市轨道交通机场联络线环境影响评价公示. 2018-08-01  [2019-09-15]. （原始内容存档于2018-09-21） （中文）.
38. ↑ 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 上海市轨道交通机场联络线环境影响评价第二次公示. 2018-08-15  [2019-09-15]. （原始内容存档于2018-09-21） （中文）.
39. ↑ 上海市轨道交通机场联络线环境影响评价报告书
40. ↑ 关于“上海市轨道交通机场联络线”环境影响报告书的审批意见
41. ↑ 关于上海市城市轨道交通机场联络线（越江段隧道）工程可行性研究报告的批复.  [2020-05-11]. （原始内容存档于2020-11-03）.
42. ↑ 上海浦东机场三期扩建交通配套工程开工建设.  [2019-01-03]. （原始内容存档于2020-11-03）.
43. ↑ 上海市轨道交通市域线机场联络线工程（西段）.  [2019-07-04]. （原始内容存档于2019-07-04）.
44. ↑ 关于上海轨道交通市域线机场联络线工程（西段）调整可行性研究报告的批复.  [2020-05-11]. （原始内容存档于2020-11-03）.
45. ↑ 上海市轨道交通机场联络线选线专项规划局部调整(黄浦江—凌空路段)草案公示 (PDF).  [2019-09-01]. （原始内容存档 (PDF)于2019-09-01）. (**✓** 经验证存档内容与原文相符)(?)
46. ↑ 上海轨道交通市域线机场联络线工程可研报告获得批复
47. ↑ 上海首条市域铁路机场联络线浦东段开工.  [2020-06-28]. （原始内容存档于2020-08-05）.
48. ↑ 关于上海轨道交通机场联络线（南六公路-川南奉公路段）选线专项规划局部调整的公示.  [2020-06-29]. （原始内容存档于2020-10-26）.
49. ↑ 上海市首条市域铁路机场联络线全面开工 2024年建成投运.  [2020-10-28]. （原始内容存档于2020-11-06）.
50. ↑ 上海机场联络线架梁工作正式开始. 微信. 中铁二十四局集团有限公司. 2022-06-28  [2022-07-03]. （原始内容存档于2022-07-03）.
51. ↑ 上海首条新建市域铁路“机场联络线”1标全线架梁完成. 2022-10-12.
52. ↑ 裘颖琼. 机场联络线首条区间隧道贯通 国产超大盾构“骐跃号”在水中顺利完成接收成功“首秀” (PDF). 新民晚报. 2023-03-02.
53. ↑ 上海机场联络线建设跨入新阶段，轨道工程铺轨正式启动. 上观新闻. 2023-06-02.
54. ↑  机场联络线 部分标段已率先进入中隔墙施工 地下雏形显现. 看看新闻Knews. 2023-06-06.

**在本站站内获取相关公示文件：**
* 机场联络线选线规划公示.pdf

Template:上海机场联络线