Serie Generale n. 47 del 26-2-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997
Convenzione n. 135/88 - Galleria di piazza Fontana di collegamento tra la s.p. Ravello-Chiunzi e la s.s. Castiglione-Ravello. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 235/97). (GU Serie Generale n.47 del 26-02-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 135/88 del 2 aprile 1989, stipulata tra il
comune di Ravello e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno con la quale è stato regolato il finanziamento di lire
7.000 milioni per la realizzazione di una galleria atta a svincolare
il centro abitato di Ravello da traffico veicolare percorrente la
s.p. n. 1 di collegamento tra il sistema autostradale
Nocerino-Sarnese e la Costiera amalfitana;
Vista la perizia di variante approvata con delibera della giunta
comunale n. 29 del 18 gennaio 1996, che prevede la sistemazione e
riqualificazione della piazza Duomo - liberata del traffico veicolare
a seguito della realizzazione della predetta galleria - mediante la
realizzazione di una nuova pavimentazione, dell'impianto di
illuminazione e di opere a verde;
Vista la nota n. 545 del 25 gennaio 1996, con la quale il comune di
Ravello chiede l'approvazione della predetta perizia di variante
secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 e
la concessione di una proroga dei termini convenzionali;
Considerato che il nucleo ispettivo ha rilevato che non sussistono
ostacoli realizzativi avendo il progetto in variante ottenuto le
necessarie autorizzazioni, compresa quella della competente
soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici;
Considerato che il nucleo di valutazione, a seguito delle ulteriori
informazioni fornite dall'ente attuatore, ha ritenuto che
l'intervento integrativo proposto con la variante in esame, sotto il
profilo della funzionalità economica, presenta oggettivi elementi di
congruenza con le finalità di valorizzazione turistica originarie;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 135/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di
seguito indicato;
2. Di prorogare di mesi 12 il termine di scadenza della
convenzione, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
| Convenzione Variante Variante
Descrizione | originaria precedente in esame
________________________|____________________________________________
Lavori ed espropri | 5.316 4.270 5.132
Imprevisti | 47 112 112
Lievitazione prezzi | 50 71 71
Spese generali | 500 500 (1) 500
I.V.A. | 1.087 880 1.063
Ribassi d'asta | - 1.167 122
|____________________________________________
Totale . . . 7.000 7.000 7.000
(1) Le spese generali sono state ridotte da lire 622 milioni
all'importo di convenzione.
Roma, 3 dicembre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
251