Serie Generale n. 8 del 11-1-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 novembre 1995
Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 180/90 relativa alla "Realizzazione del recupero e valorizzazione integrata centri storici vallata Fino Romano - Itinerario turistico". (GU Serie Generale n.8 del 11-01-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per
l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 64/1986;
Vista la convenzione n. 180/90, stipulata in data 27 novembre 1991
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
Consorzio di bonifica "Vomano";
Vista la richiesta del Consorzio di bonifica del "Vomano" di
approvazione della perizia di variante e di concessione della proroga
dei termini di convenzione di quaranta mesi a decorrere dal 27 maggio
1994;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici il 28 luglio 1995 e 3 ottobre 1995 e dal
Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 13
giugno 1995;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione
n. 180/90, come riportate nella colonna C dell'allegato 1, che fa
parte integrante della presente delibera;
b) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in
milioni):
lavori .................... 3.410
espropriazioni .................... 884
imprevisti .................... --
spese generali .................... 505
arredi .................... 65
attrezzatura circuito .................... 252
lievitazione costi .................... --
I.V.A. .................... 382
_____
Totale..... 5.498
c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di quaranta
mesi a decorrere dal 27 maggio 1994.
Roma, 20 novembre 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 227

ALLEGATO I
QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON AGENSUD |
| A) |
| Interventi previsti |
|___________________________________________________________________|
| |
| CASTILENTI |
| |
| A) Palazzo de Sterlich (recupero). |
| |
| B) Sistemazione Via Duca degli Abruzzi. |
| |
| C) Area attrezzata e Fonte Vecchia. |
| |
| C1) Sistemazione area attrezzata: |
| |
| - attrezzature sportivo-ricreative; |
| |
| - specchi d'acqua ornamentali; |
| |
| - pista ciclabile (240 m); |
| |
| - solarium; |
| |
| - area giochi bimbi; |
| |
| - tettoia sosta cavalli; |
| |
| - campo da tennis; |
| |
| - fabbricato servizi (264 mq). |
| |
| C2) Restauri Fonte Vecchia. |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO |
| B) |
| Variazioni "migliorative" |
|___________________________________________________________________|
| |
| Realizzazione aggiuntiva deposito seminterrato (mq 90). |
| |
| In aggiunta: |
| |
| sistemazione 6 aree pubbliche lungo la S.P. n. 31; creazione |
| area sportiva lungo la Via Antonelli; sistemazione area pubblica |
| all'incrocio tra la S.P. n. 31 e la strada di accesso al paese, |
| con demolizione di un fabbricato; sistemazione della piazza |
| adiacente alla scuola elementare in Via Roma. |
| |
| - realizzazione aggiuntiva campo calcetto con tribuna; |
| |
| - creazione piscina (m. 25 x 12,5) al posto degli specchi d'acqua;|
| |
| - invariata; |
| |
| - invariato; |
| |
| - invariata; |
| |
| - riduzione delle dimensioni; |
| |
| - aggiunta ulteriore campo da tennis; |
| |
| - non più previsto in quanto già realizzato con altri fondi; |
| |
| - aggiunta di un'acqua-scivolo con relativa piscina di m. 4 x 12; |
| |
| - eliminazione scala collegamento tra centro storico e zona Fonte |
| Vecchia; |
| |
| - sistemazione scalinata adiacente al monumento ai caduti. |
| |
| - invariato |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| VARIANTE |
| C) |
| ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995 |
|___________________________________________________________________|
| |
| |
| A) Stralcio del deposito seminterrato. Diminuzione superficie |
| utile e spostamento museo civiltà contadine in altra sede, |
| con finanziamento a carico della Regione. |
| |
| B) Ulteriore modifica aree pubbliche lungo la S.P. n. 31. |
| Eliminazione "area sportiva" Via Antonelli. Interramento |
| cabina Enel. Riduzione superficie utile di intervento. |
| |
| C) Area attrezzata e Fonte Vecchia. |
| |
| C1) Sistemazione area attrezzata: |
| |
| - eliminazione campo calcetto; |
| |
| - conferma realizzazione piscina ed ampliamento superficie |
| a servizi (adeguamento spogliatoi); |
| |
| - invariata; |
| |
| - eliminazione solarium; |
| |
| - invariata; |
| |
| - invariata; |
| |
| - eliminazione campo da tennis; |
| |
| C2) Restauro Fonte Vecchia. |
| |
| - aggiunta lavori recupero acque di alimentazione; più |
| approfondite opere restauro; realizzazione cisterna usi |
| irrigui; |
|___________________________________________________________________|
QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON AGENSUD |
| A) |
| Interventi previsti |
|___________________________________________________________________|
| |
| CELLINO ATTANASIO |
| |
| A) Cinta muraria e area limitrofe. |
| |
| A.1 Sistemazione area esposizione |
| |
| A.2 Recupero funzionale torri della cinta muraria |
| |
| B) Ex-chiesa De Albertiis (recupero ed utilizzo a teatro) |
| |
| C) Fonte Luccio (recupero e restauro) |
| |
| D) Sistemazione Viale Luigi di Savoia |
| |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO |
| B) |
| Variazioni "migliorative" |
|___________________________________________________________________|
| |
| sistemazione area diacente cinta muraria e creazione centro |
| culturale (la minore spesa viene motivata con la |
| constatazione di uno stato degli immobili migliore del previsto). |
| |
| non viene restaurata una delle torri, in quanto già consolidata, |
| con altri fondi |
| |
| minori spese accertate rispetto alle previsioni |
| |
| minori spese accertate rispetto alle previsioni |
| |
| la variazione in decremento viene giustificata in quanto le |
| previsioni iniziali consideravano il rifacimento sia del fondo |
| stradale che dei marciapiedi con le relative aree verdi, mentre |
| la perizia esclude la sistemazione del fondo stradale in quanto |
| in buono stato. |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| VARIANTE |
| C) |
| ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995 |
|___________________________________________________________________|
| |
| A) Cinta muraria e aree limitrofe. |
| |
| - riduzione delle opere a seguito "di un approfondito |
| accertamento dello stato dell'esistente e delle effettive |
| esigenze" |
| |
| B) Ex-chiesa De Albertiis. |
| - eliminazione dei servizi igienici, del mezzanino e |
| dell'impianto di riscaldamento |
| |
| C) Fonte Luccio. |
| |
| - modifica dimensioni muretto delimitazione area |
| |
| D) Sistemazione Viale Luigi di Savoia. |
| |
| - conferma variazione in decremento |
|___________________________________________________________________|
QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON AGENSUD |
| A) |
| Interventi previsti |
|___________________________________________________________________|
| |
| CIRCUITO TURISTICO |
| |
| A) Creazione "linea grafica del circuito". |
| |
| B) Segnaletica ed insegnistica stradale. |
| |
| C) Cartellonistica sinottica di circuito |
| |
| D) Postazioni (n. 5) audiovisive a circuito continuo. |
| |
| E) Guida turistica dell'area (volume di 112 pagg. con tiratura di |
| 10.000 copie) |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO |
| B) |
| Variazioni "migliorative" |
|___________________________________________________________________|
| |
| L'intervento è stato stralciato in sede di concessione ad Edil |
| Consorzio Abruzzese (cfr. art. 2 della Convenzione). |
|___________________________________________________________________|
segue
___________________________________________________________________
| |
| VARIANTE |
| |
| C) |
| |
| ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995 |
|___________________________________________________________________|
| |
| A) Creazione "linea grafica del circuito": manuale di "normativa |
| grafica" (n. 200 copie) |
| |
| B) Segnaletica ed insegnistica stradale, lungo le principali |
| direttrici (n. 20 cartelli in lamiera) |
| |
| C) Cartellonistica sinottica di circuito: un tabellone |
| |
| D) Postazioni audiovisive: soppresse |
| |
| E) Deplians promozionali e volume "guida all'area" |
| (n. 10.000 copie) |
|___________________________________________________________________|