Serie Generale n. 4 del 5-1-2001
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI
DECRETO 8 novembre 2000
Modifiche del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio. (GU Serie Generale n.4 del 05-01-2001)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente
"Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano
degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di
percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose
tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in
località al di fuori del Lazio";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date
19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la
costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n.
270/1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state
delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998,
recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località
al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 3/2000, adottata in data 1o agosto 2000
dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270;
Visto il parere, repertorio n. 1033 che, sulla suddetta
deliberazione, ha espresso la Conferenza Stato-regioni, nella seduta
del 28 settembre 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.
270/1997;
Decreta:
Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli
interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e
pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, così come definite
dalla Commissione ex lege 7 agosto 1997, n. 270, nella seduta del
1o agosto 2000, con deliberazione n. 3/2000, allegata al presente
provvedimento di cui forma parte integrante.
Roma, 8 novembre 2000
Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 4

Allegato

COMMISSIONE EX LEGE n. 270/1997
Deliberazione n. 3/2000
Seduta del 1o agosto 2000
La Commissione ex lege n. 270/1997

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente
"Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano
degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di
percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose
tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in
località al di fuori del Lazio";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 1997, 17 marzo 1998 e 28 luglio 2000 afferenti la
costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge n.
270/1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 8 maggio 2000 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono
state delegate le funzioni in materia di Roma Capitale e Giubileo del
2000;
Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998,
recante: "Approvazione del piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località
al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot.
DAGL/20LL.PP./96, in data 10 dicembre 1999, relativa alle
problematiche concernenti la proroga dei termini ed il
definanziamento degli interventi dei piani di cui alla legge n.
651/1996 ed alla legge n. 270/1997;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;
Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma
Capitale e grandi eventi in ordine:
agli adempimenti eseguiti dall'ufficio medesimo circa la
rendicontazione degli interventi alla data del 31 dicembre 1999;
alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di
interventi inclusi nel piano;
Ritenuto di determinarsi in ordine al definanziamento degli
interventi per i quali non risulti comprovata l'ultimazione dei
lavori entro il 31 dicembre 1999, ovvero, in via eccezionale, e
prescindendo da valutazioni discrezionali circa la natura e la
destinazione dell'intervento, di assentire il differimento del
termine di ultimazione oltre tale data, ove il ritardo sia
riconducibile al caso fortuito o alla causa di forza maggiore;
Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha
provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun
intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione
dei lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di
attuazione dell'intervento, supportato da una relazione
circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che,
sulla base della suddetta documentazione, la Commissione avrebbe
valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiario, delle
cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine
suppletivo di ultimazione dei lavori laddove si configurassero eventi
non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso
fortuito o alla causa di forza maggiore;
Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed
integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della
documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari,
di modificare il Piano degli interventi per il Grande Giubileo
dell'anno 2000;
Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione
degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle
relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di assentire i termini
suppletivi di ultimazione dei lavori per gli interventi di cui
all'allegato A, in quanto i motivi di ritardo, riferiti nelle
rispettive relazioni rese in sede di rendicontazione e sinteticamente
indicati a fianco di ciascun intervento, appaiono ascrivibili alla
causa di forza maggiore o al caso fortuito;
Ritenuto, in esito alla suddetta procedura di rendicontazione
degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e sulla base delle
relazioni presentate dai soggetti beneficiari, di dispone, ex art. 4,
comma 2, della legge n. 270/1997 - per mancata osservanza delle
indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di
forza maggiore o di caso fortuito - il definanziamento degli
interventi di cui all'allegato B, nella misura a fianco di ciascuno
di essi indicata, per un complessivo ammontare di L. 6.064.975.092,
che sono acquisite alla disponibilità di questa Commissione, fatta
salva la maggior somma che, eventualmente si renderà disponibile in
esito alla procedura prevista all'art. 3, comma 4, della legge n.
270/1997;
Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti
beneficiari di cui all'allegato B sono tenuti ad assumere, sulla base
delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le determinazioni
necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti degli
interventi già realizzate, operando anche con risorse finanziarie
proprie;
Preso atto delle economie di stanziamento dichiarate dai
rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui
all'allegato C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673, che
restano nella disponibilità di questa Commissione;
Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni e dei
suindicati definanziamenti, risultano nelle disponibilità di questa
Commissione:

=====================================================================
disponibilità precedenti | L. ...44.516.462.516
=====================================================================
definanziamenti ex art. 4, comma 2, |
legge n. 270/1997 |L. ...6.064.975.092
---------------------------------------------------------------------
economie di stanziamento |L. ...1.514.633.673 ....
---------------------------------------------------------------------
per un complessivo ammontare di |L. ...52.096.071.281

Ritenuto di accogliere - in sede di riesame - le richieste di
reintegrazione finanziaria, relativamente agli interventi indicati
nell'allegato D, nella misura e per le motivazioni indicate a fianco
di ciascuno di essi, per un importo complessivo di L. 907.168.728;
Considerato che la legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) ha
disposto - come indicato nella tabella E concernente le variazioni da
apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della
riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente
disposte - la riduzione di lire 40 miliardi della competenza del
fondo ex lege n. 270/1997;
Ritenuto, pertanto, di dovere decurtare dalla massa finanziaria
astrattamente disponibile anche a seguito dei disposti
definanziamenti, la suddetta somma di lire 40 miliardi;
Considerato che, per effetto delle suddette ricognizioni, restano
nella effettiva disponibilità della Commissione L. 11.188.902.553;
Ritenuto, al fine di consentire l'utilizzo delle somme assegnate
dalla regione Campania, di assentire la richiesta del termine
suppletivo di agosto 2000 per l'ultimazione dei lavori di
sistemazione delle aree di sosta e ristoro in località Arenella, in
Napoli, rubricato con codice 2770;
Ritenuto di assentire la richiesta di disaggregazione di tale
intervento, in due lotti funzionali, al fine di consentire una
distinta attuazione del lotto finanziato con fondi non statali,
disponendo che il 1o lotto sia rubricato con codice 2770/A, a fronte
di una quota di finanziamento ex lege n. 270/1997 di L. 614.750.000,
di una quota di cofinanziamento di L. 75.250.000, per un costo
stimato complessivamente in L. 800.000.000; e che il 2o lotto sia
rubricato con codice 2770/B, per un costo stimato di L. 4.934.750.000
a totale copertura finanziaria con risorse non statali;
Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel piano
di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano
l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle
celebrazioni giubilari;
All'unanimità,
Delibera:
1. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori
indicati a fianco di ciascun intervento di cui all'allegato A.
2. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di piano,
sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi
indicata, gli interventi di cui all'allegato B.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge
16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato
B sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine
alle parti degli interventi già realizzate in termini di
funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo.
4. Si prende atto delle economie di stanziamento dichiarate dai
rispettivi soggetti beneficiari per gli interventi di cui
all'allegato C, per un complessivo ammontare di L. 1.514.633.673.
5. Sono assentite le reintegrazioni di finanziamento,
relativamente agli interventi indicati nell'allegato D, nella misura
indicata a fianco di ciascuno di essi, per un importo complessivo di
lire 907.168.728.
6. È assentita la richiesta del termine suppletivo di agosto
2000 per l'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree di sosta
e ristoro in località Arenella, in Napoli, rubricato con codice
2770.
7. È assentita la richiesta di disaggregazione dell'intervento
relativo ai lavori di sistemazione delle aree di sosta e ristoro in
località Arenella, in Napoli, rubricato con codice 2770, in due
lotti funzionali, e si dispone che il 1o lotto viene rubricato con
codice 2770/A, a fronte di una quota di finanziamento ex lege n.
270/1997 di L. 614.750.000, di una quota di cofinanziamento di lire
75.250.000, per un costo stimato complessivamente in L. 800.000.000;
mentre il 2o lotto viene rubricato con codice 2770/E, per un costo
stimato di lire 4.934.750.000 a totale copertura finanziaria con
risorse non statali.
8. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi
interventi.
9. Restano nella disponibilità della Commissione lire
11.188.902.553.

Il Presidente: Nesi
Il segretario: Barbato

Allegato A
----&gt; Vedere Allegato &lt;----

Allegato B
----&gt; Vedere Allegato &lt;----

Allegato C
----&gt; Vedere Allegato &lt;----

Allegato D
----&gt; Vedere Allegato &lt;----