Serie Generale n. 89 del 17-4-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998
Convenzione n. 306/88 - Lavori di costruzione del 1 stralcio del porto industriale di Olbia - Regione Sardegna - Provincia di Sassari - Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 16/98). (GU Serie Generale n.89 del 17-04-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 306/88 stipulata, in data 30 gennaio 1990,
tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Olbia, regolante il
finanziamento di lire 50.000 milioni per la realizzazione del 1
stralcio del porto industriale di Olbia;
Vista la perizia di variante approvata con delibera n. 248 del 29
luglio 1997 del commissario straordinario dell'ente attuatore,
concernente essenzialmente:
l'ampliamento delle superfici pavimentate e delle strade per il
movimento e lo stazionamento di mezzi industriali;
la predisposizione delle rotaie e dell'alimentazione elettrica per
l'utilizzo di una gru di 10 m di passo;
l'adeguamento alla nuova normativa degli impianti idrico, fognario,
elettrico ed antincendio dell'area portuale;
il completamento della rete idrica nella zona C e di quella
fognaria nella zona Cala Saccaia, la cui realizzazione, finanziata
con la convenzione n. 77/87, si è interrotta per il contenzioso
instauratosi con l'impresa esecutrice dei lavori previsti in detta
convenzione.
Considerato che le varianti proposte comportano un aumento
dell'importo di convenzione di lire 6.505 milioni finanziato, per
lire 6.100 milioni, con un contributo della regione Sardegna e, per
lire 405 milioni, con l'utilizzo degli interessi attivi maturati
sulle somme erogate;
Vista la nota n. 1553 del 9 ottobre 1997 con la quale l'ente
attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta perizia di
variante, secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n.
104/1995, nonchè la concessione di una proroga dei termini di
convenzione sino al 30 giugno 1999;
Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione del 29 gennaio
1998, ritiene il completamento della rete consortile, previsto nella
perizia in esame, indispensabile per l'entrata in funzione del porto
in considerazione della aleatorietà che tale completamento possa
avvenire nell'ambito della convenzione n. 77/87;
Considerato altresì che il nucleo ispettivo, con la relazione
sopra citata, esprime parere favorevole all'utilizzo delle economie
dell'IVA per far fronte ai maggiori oneri di variante nonchè
all'aumento dell'importo per spese generali che restano comunque
contenute entro l'aliquota massima del 12% stabilita dalle norme in
materia;
Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 27
gennaio 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle
varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e
fuzionalità dell'opera, sia alla concessione della proroga sino al
30 giugno 1999 dei termini di convenzione;
Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può
far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie
dell'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e
fruibilità dell'oggetto della convenzione;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 306/88 ed il nuovo quadro economico della medesima di
seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA;
2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30
giugno 1999.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione Convenzione Convenzione Variante
originaria vigente in esame
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 34.888 35.703 43.566 (1)
Imprevisti 2.584 736 ___
Lievitazione prezzi 700 1.733 2.066 (1)
Spese generali 4.271 4.271 5.208 (1)
I.V.A. 7.557 7.557 5.665 (1)
Sommano 50.000 50.000 56.505 (1)
A detrarre ulteriori
finanziamenti - - 6.505 (1)
_____________________________________________
Totale . . . 50.000 50.000 50.000 (1)
(1) Lire 6.100 milioni di contributo regionale e lire 405 milioni
di interessi attivi.
Roma, 26 febbraio 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 6 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 47