Serie Generale n. 286 del 9-12-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997
Convenzione n. 302/88 - Rete viaria e fognante di completamento nell'area industriale di Solofra. Approvazione della perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 195/97). (GU Serie Generale n.286 del 09-12-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 302/88, stipulata in data 22 marzo 1990 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
consorzio A.S.I. di Avellino, regolante il finanziamento di L. 21.307
milioni per assicurare la realizzazione della rete viaria e fognante
di completamento nell'area industriale di Solofra;
Vista la nota n. 2573 del 6 agosto 1997 con la quale il consorzio
A.S.I., nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede
l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed
aggiuntive di quelle previste in convenzione;
Vista la delibera del comitato direttivo del consorzio n. 97/20/164
del 5 agosto 1997, di approvazione della predetta perizia;
Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/3387 del 16
settembre 1997 dichiara che con le varianti apportate ai lavori si
consegue pienamente l'obiettivo prefissato con la stipula della
convenzione e che non sussistono, allo stato attuale, ostacoli
realizzativi in quanto sono state acquisite tutte le autorizzazioni
ed i nulla osta necessari;
Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1055
del 22 settembre 1997 esprime parere favorevole sulla richiesta
dell'ente attuatore per quanto concerne sia le varianti ai lavori
ritenuti in linea con l'obiettivo progettuale della convenzione,
indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità
dell'opera, sia il nuovo quadro economico che la proroga dei termini
di convenzione al 31 dicembre 1999;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 302/88 e il nuovo quadro economico della medesima di
seguito indicato;
2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 31
dicembre 1999.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
Descrizione Convenzione Aggiudicazione Varianti Variante
anteriori in esame
__ __ __ __ __
Lavori ed
espropri 14.552 (*)12.479 (**)10.983 (***)16.680
Imprevisti 1.716 3.789 5.285 =
Lievitazione
prezzi 550 550 550 =
Spese gene-
rali 1.812 1.812 1.812 1.812
I.V.A. 2.677 2.677 2.677 2.815
______ ______ ______ ______
Totale ..... 21.307 21.307 21.307 21.307
(*) di cui 2.826 milioni per espropri
(**) di cui 1.330 milioni per espropri
(***) di cui 1.862 milioni per espropri
Roma, 16 ottobre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 24 novembre 1997
Registro 1 Bilancio, foglio n. 356