Serie Generale n. 233 del 5-10-1995
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 agosto 1995
Approvazione delle variazioni progettuali relative alla realizzazione del piazzale movimentazione merci del porto di Termini Imerese. (GU Serie Generale n.233 del 05-10-1995)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali di cui all'art. 7 del
decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge n.
104/1995;
Vista la nota del Consorzio ASI di Palermo prot. 3606 del 13
dicembre 1994 con la quale si richiede l'approvazione di varianti
progettuali per la "Realizzazione di piazzali movimentazioni merci
nel porto di Termini Imerese", con allegata relazione tecnica sulla
perizia di variante;
Vista la nota del Consorzio ASI di Palermo prot. 1517 del 2 maggio
1995, con la quale si invia documentazione integrativa ed in
particolare uno schema riassuntivo della relazione sulle variazioni
progettuali;
Visto il voto favorevole con prescrizione del CTAR della regione
siciliana n. 20352 del 10 luglio 1992;
Visto il parere del nucleo di valutazione prot. 8/1079 del 26
giugno 1995;
Vista la relazione del nucleo ispettivo prot. 9/2921 del 20 luglio
1995;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.3 dello schema di relazione tecnica prot. 1517 del 2 maggio
1995 e meglio precisato a pag. 7 dell'allegato 1 (perizia di
variante-relazione) alla nota del 13 dicembre 1994 prot. 3606.
L'approvazione è subordinata all'adempimento di quanto previsto
nelle prescrizioni del voto del CTAR n. 20352 del 10 luglio 1992;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
specificato:
a) lavori L. 16.214.000.000 + 4.991.000.000 (*)
b) imprevisti " 188.000.000
c) oneri per lievi-
tazione costi " 636.000.000
d) spese generali " 2.035.000.000
e) I.V.A. " 4.572.000.000
------------------
Totale. . . L. 28.636.000.000
(*) Vengono provvisoriamente accantonati l'importo di lire 3.379
milioni risultante dalla differenza degli importi per l'esecuzione
dei lavori e la costruzione di nuovi piazzali a ridosso del molo di
sottoflutto subordinatamente all'approvazione di apposita variante al
piano regolatore, più la somma di 1.612 milioni derivante dal
ribasso d'asta.
3) di concedere la proroga fino al 18 febbraio 1998 per come
previsto nella relazione del nucleo ispettivo già citata in
premessa.
Roma, 8 agosto 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 25 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 185