Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 18 novembre 2004
Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonche' del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 2. (Ordinanza n. 274). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
successivo DPCM del 29 novembre 2002 al 31 dicembre 2003, con DPCM
del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;
VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero
funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n.
3219/02 in modo unitario e globale;

RICHIAMATA:
- l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del
Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e
risanamento della copertura, piano carrello e 31 piano della torre,
nonchè del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi
bassi;
- ordinanza commissariale n. 185 del 17.12.2003 di affidamento
dei lavori in argomento all'ATI GrassI. &amp; Crespi S.r.L. - Marcora
S.p.A.;
- ordinanza commissariale n. 240 del 13.10.2004 di approvazione
della perizia di variante e suppletiva n. 1;

ACCERTATA la necessità di procedere alla modifica e
all'ampliamento della struttura metallica posta in copertura al fine
di consentire l'installazione delle macchine UTA dell'impianto di
condizionamento aventi dimensioni diverse e maggiori rispetto a
quelle originariamente previste, il Responsabile del Procedimento,
pur essendo stata certificata la fine lavori ha richiesto al
Collaudatore in corso d'opera di valutare l'opportunità di ampliare
l'appalto di cui trattasi mediante predisposizione di ulteriore
perizia di variante;
PRESO ATTO che, a seguito del sopralluogo effettuato dal
Collaudatore il 28 ottobre 2004, giusta verbale n. 4, la Direzione
Lavori ha promosso gli atti di perizia di variante suppletiva n. 2 ed
in particolare:
A) la relazione tecnico-economica, che stabilisce come di seguito
gli interventi oggetto della variante:
- 1. opere ritenute dalla Committenza necessarie per consentire
l'installazione degli impianti UTA del condizionamento comportanti un
ulteriore spesa ammontante ad  43.780,00=;
- 2. opera in variante con diminuzione della spesa derivanti
dalla revisione della contabilità per opere eseguite in misura
inferiore al totale a causa di modeste variazioni quantitative, o
perchè eseguite parzialmente per la presenza di altri impianti o
apprestamenti non rimossi, sia relative ai lotto "A" - piano 31° che
al lotto "D" - corpi bassi e rampe - per complessivi  5.669,47=;
B) il quadro economico aggiornato, che definisce in complessivi 
3.537.118,00= la somma da destinare all'esecuzione dei lavori;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia
di variante de qua ai sensi di quanto all'art. 25 comma 3 della legge
11 febbraio 1994 n. 109;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e
che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 2 al
contratto stipulato con. l'ATI Grassi &amp; Crespi S.r.l - Marcora S.p.A.
afferente la maggiore spesa per l'intervento di modifica e
ampliamento della struttura metallica in copertura per consentire
l'installazione delle macchine UTA dell'impianto di condizionamento
aventi dimensioni diverse e maggiori rispetto a quelle
originariamente previste nonchè la diminuzione rispetto alla perizia
di variante e suppletiva n. 1 approvata, di somme per lavorazioni
eseguite in misura inferiore al totale a causa di modeste variazioni
quantitative, o perchè eseguite parzialmente per la presenza di
altri impianti o apprestamenti non rimossi;
Art. 2 - di dare atto che le lavorazioni in variante sono
inquadrabili nell'ambito dell'art. 25 comma 3 della legge 11 febbraio
1994 n. 109;
Art. 3 - di dare atto altresì che la perizia di variante n. 2 si
compone dei seguenti allegati, depositati presso, la Gestione
Commissariale:
- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovo Prezzo NP A.22;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico;
- elaborato grafico ditta Eleca;

Art. 4 - di aggiornare il quadro economico al maggior importo di 
3.537.118,00=IVA inclusa, indicando in  38.110,53= l'ulteriore somma
da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione
Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile