5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 29-12-2023
AVVISI E BANDI DI GARA
PROVINCE
PROVINCIA DI VARESE
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.149 del 29-12-2023)

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016


Il Dirigente dell'Area Tecnica rende noto l'elenco delle variazioni
contrattuali - anno 2023
1.I.S.I.S. Città di Luino - Lavori sostituzione serramenti
esterni. CIG 8364035c05 - DT. n. 205/2023 - Variante € 28.838,78 -
contratto con variante € 173.123,36 - motivazione: ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 art 106 c.2 lett. b), modifiche per avere migliorie
viste difficolta reperimento alcuni semilavorati.
2. Progetto Acquaceresio - Lotto 1 Porto Ceresio e Brusimpiano.
Approvazione Perizia di Variante alle opere in Comune di Porto
Ceresio -. - CIG 9489005EA1 - DT. 1334/2023 - Variante € 138.301,31
(IVA 22% inc) - contratto con variante € 850.908,52 (IVA 22% inc) -
motivazione: modifica linee di intervento e redazione perizia di
variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per circostanze impreviste ed imprevedibili
senza alterazione della natura generale del contratto.
3. Modifica al Servizio per la Direzione e per il Coordinamento
della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori sulla rete fognaria
- Progetto "Acqua Ceresio". - CIG: 9435022A74 - DT 1730/2023 -
Variante € 43.242,91 (oneri ed Iva inc) - contratto con variante €
106.957,41 (oneri ed Iva inc) - motivazione: adeguamento parcella
servizio di D.L. e coord. sicurezza in conseguenza a variazioni
introdotte nelle lavorazioni Lotto 1 e Lotto 2 di interventi per il
miglioramento qualità acque del lago Ceresio - Progetto Acqua
Ceresio.
4. Progetto Acquaceresio - lotto 2 Besano e sfioratori.
Approvazione Perizia Di Variante alle opere sul collettore. CIG
94890156E4 - DT. 2019/2023 - Variante € 74.781,28 (IVA 22% inc) -
contratto con variante € 735.888,41 (IVA 22% inc) - motivazione: la
giacitura della linea si è rivelata inesatta ed interferente con
nuova linea, è stato necessario allontanare le acque di scolo del
versante di monte che interferiscono con le operazioni di scavo.
5. Servizio di Supporto Tecnico-Scientifico all'ufficio
Sostenibilità Ambientale per la realizzazione del progetto Interreg
Acquaceresio. CIG 8324618C15. Approvazione variante - DT. 2273 -
Variante € 190,32 (oneri ed iva inc) - contratto con variante €
40.722,01 (oneri ed Iva inc) - motivazione: attività aggiuntiva
necessaria per ispezione chiusini dei manufatti da rilevare.
6. Manutenzione aree a verde, neve e antighiaccio aree Provincia di
Varese. lotto 2. Rinnovo. CIG: 9469149CF1. Modifica contratto ex art.
106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.50/2016. - DT.1984 - Variante €
12741,55 (esc IVA) - contratto con variante € 140.157,01 (esc IVA) -
motivazione: messa in sicurezza aree verdi degli istituti scolastici
e dei parchi aperti al pubblico per eventi metereologici susseguiti
nella stagione estiva 2023.
7. I.S.I.S. "C. Facchinetti" Castellanza. Manutenzione
straordinaria coperture. CIG: 96243844ED. Modifica contratto ex art.
106, comma 1, lettera c) del D.LGS N.50/2016 - DT.2196 - Variante €
22.199,03 (esc IVA) - contratto con variante € 186.505,15 -
motivazione: forte degrado coperture per aggravamento della portata
di infiltrazioni d'acqua per condizioni metereologiche avverse che
hanno colpito il territorio.

Il dirigente dell'area tecnica
ing. Gabriele Olivari


TX23BFE35776