Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 8 aprile 2004
Appalto integrato per il restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze. Approvazione dell'importo di Contratto aggiornato. (Ordinanza n. 84). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 - in relazione agli
ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario,
nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga
alla normativa vigente e segnatamente all'art. 25 della legge
109/94 nonchè alle correlate norme regolamentari;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 56 del 28/05/03 è stato nominato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, confermato con
ordinanza n. 190 del 30.12.03;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 188 del 18 dicembre 2003
di validazione del progetto esecutivo di restauro delle facciate del
Palazzo della Regione Lombardia, con la quale venivano altresì
riconosciuti i maggiori costi afferenti lavorazioni previste
nell'allegato di progetto contraddistinto con la lettera "G" per
l'importo di Euro 1.603.854,24= in aggiunta a quanto già
riconosciuto con Ordinanza Commissariale n. 160/03 di approvazione
dell'atto di sottomissione relativo ai maggiori oneri
dell'Appaltatore a seguito della ridefinizione dei termini di
consegna dei lavori quantificati in Euro 1.562.109,00.
RICHIAMATO altresì il dispositivo della citata Ordinanza n.
188/03, che impartiva ordine all'Appaltatore di ridefinire il quadro
economico ed il computo metrico estimativo sulla base delle
determinazioni commissariali di cui all'Ordinanza medesima;
DATO ATTO dell'ordinanza Commissariale n. 51 del 2 marzo 2004 con
la quale veniva disposto l'annullamento del 4 Certificato di
pagamento emesso - come prevede la normativa vigente - dal
Responsabile del Procedimento sulla base dello Stato di Avanzamento
Lavori n. 4, essendo successivamente stato riscontrato dal medesimo
Responsabile del procedimento che il quadro economico - predisposto
dall'Appaltatore e sottoscritto dalla Direzione Lavori - prevedeva la
contabilizzazione di lavorazioni non coperte da impegno di spesa;
ACCERTATO che l'Ordinanza 51/04 disponeva che la Direzione Lavori
rettificasse il Quadro Economico nel rispetto dell'impegno di spesa
assunto a mezzo Ordinanza Commissariale n. 188 del 18 dicembre 2003
e, parimenti, il Registro di contabilità, il sommario della
contabilità, il libretto delle misure e il quarto stato di
avanzamento lavori, al fine di consentire al responsabile del
procedimento la corretta compilazione del Certificato di Pagamento n.
4, a norma di quanto previsto artt. 114, comma 2 e 169, comma I del
DPR 554/99;
DATO ATTO della presentazione di prima versione del quadro
economico da parte della Direzione Lavori in data 23 marzo 2004 -
valutata dalla Gestione Commissariale non coerente con l'impegno di
spesa disposto con ordinanza commissariale n. 188/03 - e di seconda
versione in data 31 marzo 2004.
RILEVATO che il quadro economico presentato il 31 marzo 2004 è
stato predisposto nel rispetto dei canoni indicati dall'Ordinanza n.
188/03, essendo stato correttamente riportato l'importo di contratto
aggiornato a seguito dell'impegno di spesa assunto con la precitata
ordinanza;
PRESO ATTO altresì della dichiarazione della Direzione Lavori -
trasmessa in pari data alla consegna del quadro economico - con la
quale la stessa riconosceva e confermava, con riferimento alle
lavorazioni sotto elencate contabilizzabili a misura e a seguito di
verifiche effettuate a consuntivo lavori:

- che il distaccamento delle tesserine ceramiche - oggetto di
trattamento di consolidamento a mezzo resina - è quantificabile
nella misura del 66% della facciata opaca;
- che la revisione dei serramenti in ferro è quantificabile nella
maggior spesa - rispetto a quanto preventivato nel progetto
definitivo - di Euro 2.373,30=.

CONSIDERATA altresì la necessità per l'Amministrazione di
richiedere all'ATI la mera fornitura di mq. 959,20 di tesserine
ceramiche di cui alla voce ENP.05 per la costituzione di scorte,
nonchè di nr. 11.500 tesserine speciali curve di cui alla voce
ENP06/b da posare sugli imbotti degli ascensori a cura della società
incaricata della ristrutturazione degli impianti elevatori,
subordinando la maggiore spesa relativa alle suddette voci alla
sottoscrizione di apposito atto di sottomissione;
RITENUTO - per le ragioni sopra esposte - di confermare l'importo
di contratto risultante dal quadro economico pari ad Euro
9.766.654,67 cui vanno sommati gli oneri per la sicurezza e per la
progettazione ivi previsti, nonchè i maggiori importi indicati al
capitolo C del quadro economico;

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono
integralmente ritrascritte di approvare l'importo di contratto
risultante dal quadro economico predisposto dalla Direzione Lavori
in ottemperanza all'ordinanza commissariale n. 51 del 2 marzo 2004
e meglio specificato come di seguito:

- Euro 9.766.654,67=, per lavori e forniture, ai sensi di quanto
previsto dal contratto sottoscritto e dall' ordinanza n. 188/03;
- Euro 1.562.109,00=, per oneri per riduzione dei tempi di consegna
dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale
n. 160 del 24 novembre 2003 e di atto di sottomissione sottoscritto
dalle parti;
- Euro 296.042,60= per oneri per la sicurezza, come da contratto
sottoscritto;
- Euro 104.185,31= per maggiori oneri per la sicurezza in ragione
degli ulteriori lavori validati;
- Euro 225.191,27 per oneri di progettazione pattuiti
contrattualmente;
- Euro 93.245,42 per maggiori oneri di progettazione relativi agli
ulteriori lavori validati;
- Euro 2.373,30= per maggiori lavorazioni di cui alla voce PA050,
trattandosi di lavorazioni contabilizzabili a misura, ed in ragione
della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori a seguito di
verifiche effettuate a consuntivo lavori;
- Euro 119.865,60= per maggiore lavorazione di cui alla voce ENP10,
trattandosi di lavorazione contabilizzabile a misura, ed i ragione
della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori a seguito di
verifiche effettuate a consuntivo lavori;

per un totale complessivo di Euro 12.169.667.18.

2) di subordinare l'approvazione della maggior spesa

- ammontante ad Euro 49.120,63 =, riguardante la mera fornitura di
tesserine ceramiche da destinare a scorte utili ai fini di futuri
interventi manutentivi (ENP05),

cui vanno aggiunti:

- Euro 42.665,00 = per la sola fornitura di tesserine speciali curve
di cui alla voce ENP06/b da posare sugli imbotti degli ascensori a
cura della società incaricata della ristrutturazione degli
ascensori.

alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera