Serie Generale n. 270 del 18-11-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 giugno 1996
Approvazione della perizia di variante della convenzione n. 177/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri residenziali - via Popilia, del comune di Cosenza. (GU Serie Generale n.270 del 18-11-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 177/90, stipulata in data 11 ottobre 1991
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
comune di Cosenza, regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione del piano di riqualificazione nell'ambito dei quartieri
- via Popilia;
Vista la relazione tecnica del comune di Cosenza prot. n. 37992 del
10 ottobre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una
perizia di variante ai lavori del "Piano di riqualificazione
nell'ambito dei quartieri residenziali - via Popilia lotto A";
Vista la delibera del comune di Cosenza del 7 aprile 1995, n. 351;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/1414 del 10
aprile 1996, con il quale si afferma che "nessun ostacolo è previsto
per la conclusione nei termini del progetto così come modificato
dalla perizia di cui trattasi" e che " .. si ritiene congruo
consentire uno spazio temporale di dodici mesi dalla scadenza della
convenzione avvenuta il 31 dicembre 1995";
Visti i rapporti del nucleo di valutazione n. 8/2634 del 14
novembre 1995 e n. 8/714 del 13 maggio 1996 il quale ritiene "che le
variazioni progettuali proposte, nei limiti degli importi previsti
dalla convenzione, aumentino, da un lato, la capacità di offerta
dell'intervento e, dall'altro, contribuiscono alla migliore
funzionalità delle opere previste nel progetto originario" e
"ritiene meritevole di accoglimento anche l'istanza dell'ente
attuatore concernente la proroga dei termini di convenzione necessari
per consentire che l'opera possa essere interamente realizzata";
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella
relazione prot. n. 37992 del 10 ottobre 1995 già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
indicato:
Valore in milioni di lire
Da Da Variante
Quadro economico convenz. aggiud. in esame
__ __ __ __
Lavori (compresi espropri) 7.949 5.773 7.499
Imprevisti 178 2.246 779
Lievitazione prezzi 70 70 -
Spese generali 962 962 700
I.V.A. 494 602 675
_____ _____ _____
Totale. . . 9.653 9.653 9.653
3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione di dodici mesi cioè fino al 31 dicembre 1996.
Roma, 26 giugno 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 306