5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 14 del 3-2-2023
AVVISI E BANDI DI GARA
COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI PIACENZA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.14 del 3-2-2023)

Variante in corso d'opera art. 106 c. 1 punto c) e c. 12 del D.Lvo
50/2016 - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di
efficacia, ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 - Lavori di
riqualificazione strade comunali e della segnaletica 2020 - CUP
E39J19000060004 - CIG 8576308141


Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici - Piazza Cavalli n. 2 - 29121
Piacenza (PC) - C.F./P.IVA 00249600123 - tel. 0523/492111 - PEC:
protocollo@pec.comune.piacenza.it - www.comune.piacenza.it
CPV: 45233251-3 lavori di rifacimento di manto - Cod. NUTS: ITH51
Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Lavori di
riqualificazione strade Comunali e della segnalaetica 2020. Importo
contrattuale iniziale (oneri per la sicurezza inclusi e IVA 22%
esclusa) € 597.372,39. Categoria prevalente OG3.
Natura ed entità dei servizi dopo la modifica: durante
l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di sistemare
la pavimentazione stradale di alcuni tratti non previsti negli
elaborati progettuali iniziali e che alcuni tratti stradali previsti
in progeto sono già sistemati o verranno sistemati da parte dei
gestori dei sottoservizi in base a concesisoni rilasciate dal Comune;
per questo si è manifestata la necssità di modifcare l'importo
contrattuale per causa impreviste e imprevedibili, anche per
assicurare risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare
in compenszioni per far fronte alle variazioni in aumento dei costi
dei materiali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Importo contrattuale a seguito di variante (oneri per la sicurezza
inclusi e IVA 22% esclusa) € 544.394,82
Diminuzione del prezzo in seguito alla modifica: prima variante € -
52.977,57.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la
modifica: 1° variante: durante l'esecuzione dei lavori si è
manifestata la necessità di sistemare la pavimentazione di alcuni
tratti stradali non previsti negli elaborati progettuali iniziali.
Inoltre si è manifestata la necessità di modificare l'importo
contrattuale per cause impreviste e imprevedibili, anche per
assicurare risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare
in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi
dei materiali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto: Determinazione
Dirigenziale n. 795 del 20/04/2021. Provvedimento di approvazione
della perizia: Impresa appaltatrice: DITTA ANTONUTTI S.R.L.
(C.F.01240770170)
Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: la
tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è
disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010
e smi). Organo di giurisdizione di I grado è il TAR Emilia Romagna
con sede in Parma.
Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione Bando Piattaforma SATER sc.
18/01/2021 ore 12,00 GURI n. 152 del 30/12/2020, Albo Pretorio dal
30/12/2020 al 18/01/2021, Libertà 31/12/2020, Italia Oggi
31/12/2020. Pubblicazione Esito gara GURI n. 60 del 26/05/2021, Albo
Pretorio 26/05/2021, Libertà 28/05/2021, Italia Oggi 28/05/2021.

La responsabile dell'ufficio acquisti e gare
dott.ssa Paola Mezzadra


TX23BFF2790