Serie Generale n. 149 del 27-6-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 290/88 per la realizzazione delle opere di completamento di un invaso a scopo irriguo in agro Castelbaronia. (GU Serie Generale n.149 del 27-06-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del Consorzio di bonifica dell'Ufita
prot. 3667 del 13 dicembre 1995, con la quale si richiede
l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione di
"opere di completamento di un invaso a scopo irriguo in agro
Castelbaronia";
Viste le delibere consortili n. 215 del 22 ottobre 1993, n. 76, del
12 aprile 1995, n. 268, del 1 dicembre 1995;
Viste le note della Presidenza del Consiglio - Servizio nazionale
dighe, del 20 giugno 1994 e 10 ottobre 1995;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/683 del 15 febbraio
1996, che testualmente riporta: "tutte le opere complementari ed
aggiuntive previste dalla perizia di variante e suppletiva sono
finalizzate alla completa fruibilità, funzionalità ed utilizzazione
delle opere ultimate".
Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. n. 8/538 del 27
marzo 1996, che testualmente riporta: "le variazioni proposte sono
indispensabili per pervenire alla completa fruizione e funzionalità
dell'intervento".
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 3667 del 13 dicembre
1995 già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
indicato:
QUADRO ECONOMICO
(valore in milioni di lire)

Da variante
-
Lavori (compresi espropri) ...................... 10.930 (1)
Imprevisti ...................................... 80
Lievitazione prezzi ............................. 536
Spese generali .................................. 1.102
I.V.A. .......................................... 2.404
Ribassi d'asta (390 mln) ........................ -
______
Totale ........... 15.052
____________
(1) compresi lire 200 mln di espropri e lire 1.827 mln per
consolidamento frane.
3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione al 31 dicembre 1997.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 193