Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 30 novembre 2004
Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonche' del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 313). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del
9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed
indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore agli
Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero
funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n.
3219/02 in modo unitario e globale;
RICHIAMATA:
- l'ordinanza commissariale n. 170 del 4.12.03 di validazione del
Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e
risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della torre,
nonchè del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi
bassi;
- ordinanza commissariale n. 185 del 17.12.2003 di affidamento dei
lavori in argomento all'ATI Grassi &amp; Crespi S.r.L. - Marcora S.p.A.;
- ordinanza commissariale n. 240 del 13.10.2004 di approvazione
della perizia di variante e suppletiva n. 1;
- ordinanza commissariale n. 265 del 10.11.2004 di approvazione
della perizia di variante e suppletiva n. 2;

ACCERTATA la necessità, evidenziata peraltro dallo stesso
Collaudatore in corso d'opera a mezzo verbale n. 4 dell'8.11.2004, di
completare le opere di compartimentazione REI 120 inerenti locali e
vani tecnici posti all'interno del volume centrale del 31° piano
dell'Edificio Torre;
PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha promosso la perizia di variante
suppletiva n. 3 presentando la relativa documentazione ed in
particolare:
A) la relazione tecnico-economica, che indica la necessità del
completamento delle opere di compartimentazione al 31° piano della
Torre al fine del conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi;
B) il quadro economico aggiornato, che definisce l'entità dei
lavori in complessivi  23.100,00=;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia di
variante de qua in deroga all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n.
109;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e
che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 3 al
contratto stipulato con l'ATI Grassi &amp; Crespi S.r.L. - Marcora S.p.A.
afferente la maggiore spesa per l'intervento di compartimentazione
REI 120 dei locali e vani tecnici posti all'internoo del volume
centrale del 31° piano Edificio Torre;
Art.2 - di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si
compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione
Commissariale:
- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi NP A.23;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico

Art.3 - di aggiornare il quadro economico al maggior importo di 
3.578.992,04=IVA inclusa, indicando in  41.874,08= l'ulteriore somma
da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione
Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile