Serie Generale n. 161 del 12-7-1997
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1997
Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000. (GU Serie Generale n.161 del 12-07-1997 - Suppl. Ordinario n. 143)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE, ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000,
SERVIZI TECNICI NAZIONALI
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante "Misure
urgenti per il grande Giubileo del 2000";
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551,
recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1996 afferente l'adozione del Piano degli interventi per il
Giubileo e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 01/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Piano degli interventi per il
Giubileo: modifica dell'intervento rubricato con codice F04-01;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 02/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Interconnessioni tra Piano
degli interventi per il Giubileo e Programma degli interventi per
Roma Capitale;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 03/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Legge 23 dicembre 1996, n.
651. Modificazioni dei criteri per il monitoraggio e degli indirizzi
per la trasparenza e l'informazione del Piano degli interventi per il
Giubileo, conseguenti alla soppressione del comma 7, dell'art. 1 del
decreto-legge n. 551/95;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 04/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Definizione di criteri di
modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per il
Giubileo;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 05/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Rifinanziamento
dell'intervento già rubricato con codice F.04-02, modificato.
Osservatorio sul Piano del Giubileo;
Vista la deliberazione della Commissione per Roma Capitale n. 06/97
del 10 aprile 1997, avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni del
Piano degli interventi per il Giubileo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 novembre 1996, concernente la delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia
di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000;
Considerato che nella riunione della Commissione per Roma Capitale
del 10 aprile 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente
dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, ha
delegato il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree
urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la riunione
medesima;
Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre
1996, n. 651, di dover procedere all'adozione delle modifiche ed
integrazioni del Piano degli interventi per il Giubileo, come
risultanti dalle succitate deliberazioni della Commissione per Roma
Capitale n. 01/97; n. 02/97; n. 03/97; n. 04/97; n. 05/97; n. 06/97;
Decreta:
Art. 1.
1. L'intervento già rubricato con codice F04-01 e definanziamento
per lire 8 miliardi ed è così modificato:
F04-01: Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma
4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 651;
Soggetto beneficiario: Agenzia romana per la preparazione del
Giubileo;
Risorse finanziarie necessarie (art. 1, comma 3, lett. b), Legge n.
651/1996): lire 32 miliardi;
Motivazione: adempimento attuativo della modificazione, introdotta
dalla legge di conversione del decreto-legge n. 551/1996, laddove ha
soppresso il riferimento al comma 8, nell'art. 1, comma 12, del
decreto-legge n. 551/1996.
2. Al punto 1.16 degli Indirizzi per l'attuazione finanziaria del
Piano - Allegato A al Piano medesimo - la locuzione "l'annualità
relativa al 1996" e sostituita dalla seguente: "il contributo
relativo al 1997".

Art. 2.
1. Al fine di escludere ogni pericolo di duplicazione della spesa,
il trasferimento ai soggetti beneficiari delle somme relative agli
interventi di cui all'allegato alla deliberazione n. 02/97 - allegato
sub A al presente decreto - e subordinato alla certificazione,
corredata da relazione tecnica, resa da parte dell'Amministrazione
interessata, circa la diversità e comunque l'autonomia funzionale -
quanto alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione -
dell'intervento che attenga allo stesso immobile e figuri sia nel
Programma degli interventi per Roma Capitale che nel Piano degli
interventi per il Giubileo.

Art. 3.
1. I punti 7 e 8 dell'allegato "C" al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996 sono soppressi.
2. È demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della
gara per l'individuazione del soggetto monitore di tutti gli
interventi ricompresi nel Piano, a prescindere dalla titolarità
degli stessi.
3. È approvato il "Disciplinare tecnico e capitolato d'oneri",
comprensivo dei principi generali relativi al monitoraggio degli
interventi ricompresi nel Piano, nonchè della modulistica unificata,
allegato alla deliberazione n. 03/97 - allegato sub B al presente
decreto.
4. Il punto 2.3 dell'allegato "B" al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996, concernente indirizzi per la
trasparenza e l'informazione è così modificato: "Il soggetto
beneficiario interessato riferisce all'Ufficio del Programma per Roma
capitale, con apposita relazione trimestrale, sull'attuazione degli
interventi e sulle misure adottate in materia di trasparenza, di
informazione e di pubblicità. La prima relazione sarà presentata
entro il 5 giugno 1997".

Art. 4.
1. La Commissione per Roma Capitale, integrata ai sensi dell'art. 1,
comma 2-bis, della legge n. 651/96, delibera in ordine al
definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti
funzionali di essi, qualora non vengano osservate le indicazioni del
Piano riferite alle lettere c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 1996, n. 651, oppure qualora venga accertato un
sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione degli
interventi.
2. Per "termini entro i quali devono essere perfezionati gli
adempimenti amministrativi", di cui al comma 3, lett. c) dell'art. 1
della legge n. 651/96, si intende la data del verbale di
aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura; per "sensibile
aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma
3-bis dell'art. 1 della legge citata, si intende l'aumento superiore
al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del
solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal
quadro economico, se non si sia ancora espletata la gara.
3. La Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, della legge n.
651/1996, delibera modificazioni ed integrazioni del Piano anche
sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8,
dell'art. 1, della citata legge.
4. La Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, della legge n.
651/96 delibera modificazioni ed integrazioni del Piano, anche sulla
base delle proposte delle amministrazioni, società ed enti
interessati, valutando comparativamente tutte le proposte presentate
dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n.
651/1996.
5. Nella valutazione comparativa, la Commissione dà priorità alla
finalità perseguita dall'intervento proposto, al relativo grado di
fattibilità, al livello di definizione progettuale ed al grado di
cantierabilità accertato e dichiarato dal soggetto proponente.
6. Le proposte di modifica del Piano, formulate secondo il modello
d'istanza allegato alla deliberazione n. 04/97 - allegato sub C al
presente decreto - e, comunque, complete delle indicazioni di cui al
comma 3 dell'art. 1 della legge n. 651/96, devono essere corredate
dal provvedimento assunto dagli organi legittimati ad esprimere la
volontà del soggetto proponente e devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante del soggetto medesimo.
7. Le proposte di modifica del Piano devono essere inoltrate
all'Ufficio del Programma per Roma Capitale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, via del Corso 184, 00186 Roma (tel.
06/6727.302 fax: 06/67.97.968), nonchè, per conoscenza, al
presidente della regione Lazio, al presidente della provincia ed al
sindaco del comune competenti per territorio.
8. Le proposte di modifica del Piano relative ad interventi
afferenti strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere devono
essere indirizzate direttamente alla regione Lazio per le
determinazioni di competenza nell'ambito dell'intervento "Incentivi
per la riqualificazione di strutture alberghiere ed
extra-alberghiere", rubricato con codice A08-01.
9. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a dichiarare
i dati di programmazione degli interventi di rispettiva titolarità,
secondo i modelli differenziati per categoria di intervento allegati
alla deliberazione n. 04/97, - allegato sub D al presente decreto -
e, sulla base dei suddetti dati, sono tenuti a certificare la
fattibilità o meno degli interventi medesimi. Tali dichiarazioni,
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario interessato, devono pervenire all'Ufficio del programma
per Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro
e non oltre le ore 12 del giorno 30 aprile 1997.
10. È soppresso il punto 1.20 degli indirizzi per l'attuazione
finanziaria del piano.

Art. 5.
1. È rifinanziato l'intervento già rubricato con codice F04-02 con
le modifiche di seguito riportate e meglio specificate nella proposta
del Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma
Capitale e Giubileo 2000, allegata alla deliberazione n. 05/97, di
cui forma parte integrante.
Codice: F04-02.
Titolo: Osservatorio sul Piano del Giubileo.
Soggetto beneficiario del finanziamento: Ufficio del programma per
Roma Capitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Risorse finanziarie necessarie ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett.
b) della legge 23 dicembre 1996, n. 651: sei miliardi.

Art. 6.
1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni del Piano relative
all'esatta indicazione del soggetto beneficiario; alla specificazione
ed articolazione dell'intervento e del relativo finanziamento, nei
limiti dell'originaria assegnazione finanziaria complessiva; alle
variazioni di costo stimato e dell'apporto integrativo del soggetto
beneficiario, con conferma o diminuzione delle risorse già assentite
ai sensi della legge n. 651/1996; il differimento dei termini per gli
adempimenti amministrativi e di ultimazione dei lavori, quali sono
riportate nell'allegato alla deliberazione n. 06/97 - allegato sub E
al presente decreto.
2. L'esame e l'approvazione delle proposte di modificazione ed
integrazione del Piano, diverse dalle fattispecie indicate al punto
1, sono rinviati a data successiva al 30 aprile 1997, già prevista
per l'acquisizione della documentazione di cui al punto 9 dell'art.
4.
Roma, 18 aprile 1997
Il Ministro: COSTA
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 379

ALLEGATO A
----&gt; Vedere Allegati da Pag. 7 a Pag. 12 del S.O. &lt;----

ALLEGATO B
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
COMMA 6 bis e 8, Art. 1, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 651
CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE TECNICO
PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
1. Principi generali dell'attività di monitoraggio
1.1 Finalità e criteri
La legge 23 dicembre 1996, n. 651 (riportata in Appendice), recante
"Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000" prevede, al comma 6
bis dell'art. 1, che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
alla stessa legge, assicurino in maniera unitaria il monitoraggio
permanente, sia qualitativo che quantitativo degli interventi di
propria competenza, in conformità ai criteri ed alle modalità
stabilite dalla Commissione per Roma Capitale, di cui all'art. 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
Al comma 8, sempre dell'art. 1, il testo di legge in riferimento,
stabilisce altresì che "Il Ministro dei lavori pubblici assicura il
monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di
competenza dello Stato, nonchè di quelle i cui progetti sono
sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a
norma del comma 5, dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni".
La Commissione per Roma Capitale (di seguito indicata come C.R.C.),
con delibera n. 2 in data 8 luglio 1996, ha definito il Piano degli
interventi per il Grande Giubileo del 2000 (di seguito indicato come
Piano), che è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con DPCM del 18 settembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, Supplemento Ordinario n. 55, del 5 marzo
1997.
Successivamente la C.R.C., in data 5 novembre ed 11 dicembre 1996 ha
modificato ed integrato il Piano e, contestualmente alla seconda
rimodulazione dello stesso, ha stabilito i criteri e le modalità in
base ai quali i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno
assicurare il monitoraggio degli interventi stessi (cfr. Appendice).
Tali delibere sono state adottate dal Presidente del Consiglio con
DPCM rispettivamente in data 5 novembre e 11 dicembre 1996 e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Supplemento
Ordinario n. 55, del 5 marzo 1997.
Il servizio di monitoraggio è finalizzato a fornire al soggetto
committente, sia esso il Ministro dei Lavori Pubblici, che il
soggetto beneficiario del finanziamento, tutti gli elementi di
conoscenza utili ad assicurare un controllo permanente, qualitativo e
quantitativo, dello stato di attuazione degli interventi anzidetti e,
per il Ministro dei Lavori Pubblici, il supporto all'azione di
vigilanza su quelli di propria competenza.
L'attività di monitoraggio è altresì funzionale all'espletamento
dei compiti istituzionali della C.R.C. e della propria struttura
servente rappresentanza dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale,
(di seguito denominato U.P.R.C.), sia ai fini dell'attività di
pianificazione strategica, che di controllo e vigilanza sulla
realizzazione del Piano, che, infine, di coordinamento del
monitoraggio degli interventi ai fini del "monitoraggio del Piano".
Il monitoraggio ha il compito di verificare sistematicamente la
rispondenza fra la programmazione delle attività necessarie e la
loro successiva attuazione. Si tratta, pertanto, di un'attività
aggiuntiva e complementare rispetto ad altre forme di controllo già
previste per legge che, a scadenze periodiche e prefissate, fornisce
una verifica sistematica sullo stato di attuazione del Piano,
consentendo alla C.R.C., in qualità di soggetto programmatore, di
assumere tutte le decisioni utili all'attuazione del Piano stesso, in
relazione agli obiettivi, ai tempi ed ai costi programmati.
Il monitoraggio degli interventi, in quanto strumento di
osservazione dinamico, è, pertanto, finalizzato ad ottimizzare la
gestione strategica del processo di attuazione del Piano per il
Giubileo del 2000 da parte della Commissione per Roma Capitale.
1.2 Ambito di applicazione del Capitolato d'Oneri e Disciplinare
tecnico
Il seguente Capitolato d'oneri e Disciplinare tecnico (di seguito
indicato come Disciplinare) è stato redatto in conformità ai
criteri ed alle modalità stabilite dalla C.R.C. che costituiscono il
quadro di riferimento imprescindibile, per tutti i soggetti, a
diverso titolo coinvolti, nell'attività di monitoraggio.
Le disposizioni del Disciplinare sono da riferirsi, quindi, tanto al
monitoraggio degli interventi previsto dal comma 6 bis, art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 651, quanto a quello di competenza del
Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 8 del medesimo articolo
di legge.
Tutti gli appalti per il monitoraggio degli interventi del Grande
Giubileo del 2000 saranno, pertanto, disciplinati unitariamente dalle
disposizioni e dai criteri indicati nel Disciplinare
indipendentemente dal soggetto committente che procederà all'appalto
e dal soggetto appaltatore del servizio di monitoraggio (di seguito
denominato soggetto monitore).
In ogni singolo appalto, il servizio di monitoraggio può essere
indirizzato ad un numero variabile di interventi, che elencati sotto
il punto 2.2.1 del Capitolato d'Oneri costituiscono l'insieme degli
"oggetti" da monitorare e nei confronti dei quali devono essere
erogate tutte le prestazioni appresso indicate, secondo le modalità
previste dal Disciplinare.
Poichè il Piano è uno strumento di programmazione di tipo
dinamico, suscettibile di variazioni e rimodulazioni anche in
funzione dei risultati emergenti dall'attività di monitoraggio,
potrà verificarsi la possibilità che interventi ricompresi nel
suddetto elenco siano definanziati, parzialmente o totalmente o,
viceversa, che ne vengano inseriti di nuovi.
Di conseguenza, in tale evenienza, ad insindacabile giudizio del
soggetto committente, il citato elenco degli interventi può essere
variato nel numero (in più o in meno) e nella composizione. Il
Disciplinare prevede che tale facoltà del soggetto committente deve
intendersi limitata ad incrementi o decrementi che non possono
produrre variazione percentuale dei compensi eccedente il 40% dei
compensi originari pattuiti. Al raggiungimento di detto limite
ciascun soggetto committente deve, nel caso di ulteriori interventi
non previsti, procedere ad un nuovo appalto, ovvero dovrà equamente
compensare il soggetto monitore qualora la riduzione del numero di
interventi produca una riduzione del compenso che ecceda il limite
previsto.
Le modalità di determinazione ed erogazione del compenso sono
disciplinate dalle norme del Capitolato Generale d'Appalto per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Dm. 1063/62) e
del Regolamento n. 350/1895.
Poichè all'U.P.R.C. compete il coordinamento del monitoraggio degli
interventi, l'Ufficio, sulla scorta delle analisi ed elaborazioni dei
dati da esso provenienti, nonchè di ogni altro elemento utile
emergente dalle azioni di controllo e vigilanza, con riferimento
anche alle interconnessioni e compatibilità tra diversi interventi,
elabora le proposte di soluzione tecnica, previa intesa con i
rappresentanti dei soggetti interessati, da sottoporre alla C.R.C.
per le necessarie determinazioni.
A tale scopo ed ai fini del monitoraggio del Piano, l'Ufficio
procederà alla:
a) formazione della una specifica banca dati nella quale far
confluire tutte le informazioni inviate dai monitori relativamente
alla totalità degli interventi oggetto di monitoraggio;
b) analisi dei dati disponibili, elaborazione e valutazione degli
stessi ai fini di fornire un adeguato supporto tecnico alle
determinazioni della C.R.C.;
c) definizione dei contenuti e delle modalità di gestione dei flussi
informativi in entrata ed in uscita dalla banca dati e conseguente
attivazione degli stessi, nei riguardi di tutti i soggetti a
diverso titolo coinvolti nell'attività di gestione, vigilanza e
controllo del Piano nelle forme più idonee alle conseguenti
azioni degli stessi;
d) definizione dei contenuti e delle modalità di gestione dei flussi
informativi in entrata ed in uscita dalla banca dati e conseguente
attivazione degli stessi, nei riguardi della pubblica opinione ai
fini di assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti
concernenti l'attuazione del Piano.
Ai fini della unitarietà del monitoraggio è necessario che tutti i
soggetti (responsabili del procedimento, professionisti, direttori
dei lavori, imprese, etc.) che partecipano alla realizzazione degli
interventi sono contrattualmente vincolati a fornire prestazioni
conformi alle specifiche tecniche delle opere così come dichiarate
dai soggetti beneficiari e dai progettisti dagli stessi incaricati,
nonchè ad agevolare l'esercizio delle attività del/i soggetto/i che
effettua/no il monitoraggio ed a consentire eventuali attività di
controllo e vigilanza. Tutte le azioni conseguenti agli obblighi da
essi assunti divengono oggetto di monitoraggio.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti faranno si che,
contrattualmente, il monitoraggio venga effettuato in "maniera
coordinata" ovvero nel rispetto delle modalità esecutive e mediante
utilizzo di supporti cartacei e magnetici standardizzati. È inoltre
necessario che gli appalti affidati dai soggetti beneficiari possono
essere sottoposti a controllo e vigilanza da parte di soggetti
appositamente incaricati dal Ministro dei LL.PP e tale eventualità
deve essere prevista, a cura dei soggetti stessi, nei relativi
contratti d'appalto.
Il Disciplinare prevede che le prestazioni richieste al soggetto
monitore siano rapportate alle fasi del processo attuativo di ciascun
intervento e siano definite e differenziate in relazione alle
seguenti categorie in cui gli stessi possono essere raggruppati:
a) Lavori edili, stradali, ferroviari, (Categoria "L")
infrastrutturali etc.
b) Forniture di beni e/o servizi (Categoria "F");
c) Interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA. (Categoria "BC")
d) Incentivi (Categoria "I")
All'interno di ciascuna delle categorie d'intervento, le prestazioni
richieste al soggetto monitore sono ulteriormente differenziate sulla
base di tre tipologie di impegno crescente, definite in funzione di
un "coefficiente di criticita'", da attribuire ad ogni singolo
intervento, in relazione al valore risultante dalla somma ponderale
di parametri significativi, la cui incidenza di peso è stata
definita attraverso l'applicazione del metodo del confronto a coppie.
Tali tipologie sono:
a) gruppo "1" - Interventi a basso rischio di "non fattibilita'" - il
cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,00 - 0,25;
b) gruppo "2" - Interventi a medio rischio di "non fattibilita'" - il
cui coefficiente di rischio è contenuto tra i valori 0,26 - 0,50;
c) gruppo "3" - Interventi ad alto rischio di "non fattibilita'" - il
cui coefficiente di rischio supera il valore 0,50.
Al fine di individuare gli importi da porre a base d'asta per gli
appalti dei servizi oggetto del Disciplinare, l'U.P.R.C. ha proceduto
ad una prima elaborazione dei "coefficienti di criticita'"
relativamente a tutti gli interventi compresi nel Piano ed ha
associato a ciascuno degli stessi la tipologia di monitoraggio, e
quindi di prestazioni, più congruente con i dati disponibili.
L'attribuzione del coefficiente di criticità definitivo costituisce
una delle prime prestazioni che il soggetto monitore dovrà
effettuare relativamente a tutti gli interventi che sono a suo carico
e di cui all'elenco specificato nel Capitolato d'Oneri.
I parametri ed i rispettivi valori ponderali (All. 10, 11 e 12), da
assumere per la valutazione del "coefficiente di criticita'", sono
differenziati in relazione alle categorie d'intervento, e
precisamente:

| Categoria d'intervento | Parametro | Peso |
| | | |
a) "Lavori edili, stra- | A Stato della progettazione | 3,92%
dali, ferroviari, | |
infrastrutturali etc" | B Durata adempimenti amministra- | 1,96%
| tivi |
| Durata totale intervento |
| |
| C Tempo residuo al 24/12/99 | 15,69%
| Tempo residuo d'intervento |
| |
| D Costo totale dell'intervento | 3,92%
| Durata esecuzione intervento |
| |
| E Complessità - Priorità | 15,69%
| obiettivo |
| |
| F Variante Urbanistica | 15,69%
| |
| G Valutazione Impatto Ambientale | 11,76%
| |
| H Disponibilità dell'area | 15,69%
| |
| I Appalto sopra/sotto soglia C.E.| 15,69%
| |
b) "Forniture di Beni | A Stato della progettazione | 4,35%
e/o Servizi" | |
| B Durata adempimenti amministra- | 8,70%
| tivi |
| Durata totale intervento |
| |
| C Tempo residuo al 24/12/99 | 17,39%
| Tempo residuo d'intervento |
| |
| D Costo totale dell'intervento | 21,74%
| Durata esecuzione intervento |
| |
| E Complessità - Priorità | 26,09%
| obiettivo |
| |
| F Appalto sopra/sotto soglia C.E.| 21,74%
| |
c) "Interventi di com- | A Stato della progettazione | 10,00%
petenza del Ministero | |
BB.CC.A.A" | B Durata adempimenti amministra- | 5,00%
| tivi |
| Durata totale dell'intervento |
| |
| C Tempo residuo al 24/12/99 | 20,00%
| Tempo residuo d'intervento |
| |
| D Costo totale intervento | 10,00%
| Durata esecuzione intervento |
| |
| E Complessità - Priorità | 30,00%
| obiettivo |
| |
| F Appalto sopra/sotto soglia C.E.| 25,00%
| |
Il coefficiente di criticità è stato calcolato applicando fattori,
di grandezza compresa tra 0 e 1, stabiliti, intervento per
intervento, sulla base dei valori e formule riportati nella seguente
tabella.

| Categoria | | |
| d'intervento | Parametro | Formula |
| | | |
a) "Lavori | A Stato della | Fino al Preliminare = 1.00
edili, stra- | progettazione | Preliminare = 0,70
dali, ferro- | | Definitivo = 0,40
viari, infra- | | Esecutivo = 0,00
strutturali | |
etc" | B Durata adempimenti | (x-0,098)/(0,900-0,098)
| amministrativi |
| Durata totale inter- |
| vento |
| |
| C Tempo residuo al | (x/6)*(x-65)/(192.000-65)
| 24/12/99 |
| Tempo residuo d'in- |
| tervento |
| |
| D Costo totale | (x-2,16)/(5.000-2,16)
| dell'intervento |
| Durata esecuzione |
| dell'intervento |
| |
| E Complessità - Prio- | Alta = 1,00
| rità obiettivo | Media = 0,50
| | Bassa = 0,00
| |
| F Variante Urbanistica | Si = 1,00
| | No = 0,00
| |
| G Valutazione Impatto | Si = 1,00
| Ambientale | No = 0,00
| |
| H Disponibilità | Si = 0,00
| dell'area | No = 1,00
| |
| I Appalto sopra/sotto | Sopra = 1,00
| soglia C.E. | Sotto = 0,00
| |
b) "Forniture | A Stato della | Si = 0,00
di Beni e/o | progettazione | No = 1,00
Servizi" | |
| B Durata adempimenti | (x-0,141)/(0,900-0,0141)
| amministrativi |
| Durata totale inter- |
| vento |
| C Tempo residuo al | (x/8,3)*(x-500)/
| 24/12/99 | (310.000-500)
| Tempo residuo d'in- |
| tervento |
| |
| D Costo totale | (x-19,3)/(6740-19,3)
| intervento |
| Durata esecuzione |
| intervento |
| |
| E Complessità - Prio- | Alta = 1,00
| rità obiettivo | Media = 0,50
| | Bassa = 0,00
| |
| F Appalto sopra/sotto | Sopra = 1,00
| soglia C.E. | Sotto = 0,00
| |
c) "Interven- | A Stato della | Si = 0,00
ti di compe- | progettazione | No = 1,00
tenza del | |
Ministero | B Durata adempimenti | (x-0,220)/(0,265-0,220)
BB.CC.A.A." | amministrativi |
| Durata totale inter- |
| vento |
| C Tempo residuo al | ((x-0,03)/(0,32-0,3))*
| 24/12/99 | ((x-200)/(23.000-200))
| Tempo residuo d'in- |
| tervento |
| |
| D Costo totale | (x-2,56)/(883-2,56)
| intervento |
| Durata esecuzione |
| intervento |
| |
| E Complessità - Prio- | Alta = 1,00
| rità obiettivo | Media = 0,50
| | Bassa = 0,00
| |
| F Appalto sopra/sotto | Sopra = 1,00
| soglia C.E. | Sotto = 0,00
| |
Poichè il processo di attuazione degli interventi è rappresentato
da una sequenza ordinata di fasi corrispondenti agli adempimenti via
via occorrenti per portare a completa definizione le azioni
programmate, l'individuazione dell'evento conclusivo di ciascuna fase
consente di predeterminare il momento di passaggio alla fase
successiva e, in fase di programmazione esecutiva, di associare a
ciascun momento una data presunta.
Allo scopo di unificare le scadenze rispetto alle quali procedere
alle verifiche di "Fase", e quindi alle operazioni di monitoraggio,
l'U.P.R.C. ha elaborato le tabelle di corrispondenza Fasi/Eventi
conclusivi della fase, per ciascuna categoria d'intervento. Le
corrispondenze definite sono:

| "Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali etc" |
| |
| Fasi del Processo di attuazione | Eventi conclusivi della fase |
| | |
1 | Programmazione Esecutiva | T1 | Definizione Programma
| | | Esecutivo (Delibera)
2 | Progettazione Preliminare | T2 | Approvazione Progetto
| | | Preliminare (Delibera)
3 | Progettazione Definitiva | T3 | Approvazione Progetto
| | | Definitivo - Conferenza di
| | | Servizi
4 | Progettazione Esecutiva | T4 | Approvazione Progetto
| | | Esecutivo (Delibera)
5 | Appalto | T5 | Affidamento dell'Appalto
| | | (Verbale)
6 | Contratto d'Appalto | T6 | Stipula del Contratto
| | | d'Appalto
7 | Consegna cantiere | T7 | Verbale d'inizio Lavori
8 | Esecuzione Lavori | Tn-2 | Verbale di ultimazione
| | | Lavori
9 | Collaudo Tecnico - Ammi- | Tn-1 | Emissione Certificato di
| nistrativo | | Collaudo
10 | Messa in Esercizio | Tn | Verifica in Conformità
| | | Finale
| | |

| "Forniture di Beni e/o Servizi" |
| |
| Fasi del Processo di attuazione | Eventi conclusivi della fase |
| | |
1 | Programmazione Esecutiva | T1 | Definizione Programma
| | | Esecutivo (Delibera)
2 | Definizione dell'oggetto | T2 | Approvazione Progetto
| della Fornitura | | Definitivo della Fornitu-
| | | ra (Delibera)
3 | Predisposizione della | T3 | Affidamento della Commessa
| Commessa | | (Verbale)
4 | Contratto di Fornitura di | T4 | Stipula del Contratto di
| Beni e/o Servizi | | Fornitura di Beni e/o
| | | Servizi
5 | Avvio della Fornitura | T5 | Constatazione d'inizio
| | | della Fornitura
6 | Erogazione della Fornitura | Tn-2 | Constatazione di compi-
| | | mento della Fornitura
7 | Collaudo Tecnico - Ammi- | Tn-1 | Emissione Certificato
| nistrativo della Fornitura | | Liberatorio
8 | Utilizzazione del Bene e/o | Tn | Verifica di Conformità
| del Servizio | | Finale
| | |

| "Interventi di competenza del Ministero dei |
| Beni Culturali e Ambientali" |
| |
| Fasi del Processo di attuazione | Eventi conclusivi della fase |
| | |
1 | Programmazione Esecutiva | T1 | Definizione Programma
| | | Esecutivo (Delibera)
2 | Progettazione Definitiva | T2 | Approvazione Progetto
| | | Definitivo - Approv.
| | | Soprintendente
3 | Appalto | T3 | Affidamento dell'Appalto
| | | (Verbale)
4 | Contratto d'Appalto | T4 | Stipula del Contratto
| | | d'Appalto
5 | Consegna cantiere | T5 | Verbale d'inzio Lavori
6 | Esecuzione Lavori | Tn-2 | Verbale di ultimazione
| | | Lavori
7 | Collaudo Tecnico - Ammi- | Tn-1 | Emissione Certificato di
| nistrativo | | Collaudo
8 | Messa in Esercizio | Tn | Verifica di Conformità
| | | Finale
| | |
Definite le corrispondenze, conoscendo la durata di ciascuna fase ed
associando ai momenti conclusivi di queste le rispettive date
presunte, è possibile disegnare un cronogramma che rappresenta il
programma delle azioni di monitoraggio (All. da 1 a 6)
Il Disciplinare prevede (vedi punto 3.5) che, nel caso in cui un
intervento, oggetto del monitoraggio, si configuri come somma di più
interventi, funzionalmente e fisicamente distinti e/o realizzati
tramite appalti differenziati, il soggetto monitore debba darne
comunicazione all'U.P.R.C. e, salvo diversa indicazione dell'ufficio
anzidetto, debba applicare ad ogni singolo sub-intervento le
modalità di esecuzione del monitoraggio così come definite dal
Disciplinare stesso per ciascuna categoria.
Il soggetto monitore nel corso delle prestazioni previste dal
Capitolato d'Oneri e dal Disciplinare tecnico acquisisce ed elabora
anche sulla scorta dei progetti e dei Modelli, "C", "D" ed "E",
allegati ai progetti definitivi ed approvati in Conferenza di
Servizi, alcuni dati significativi che assumono il valore di
"indicatori" come richiesto dalla citata delibera C.R.C.
Tali indicatori sono:
1.2.1 indicatori finanziari: che forniscono informazioni in relazione
ad impegni, pagamenti, secondo gli "Indirizzi per l'attuazione
finanziaria del Piano" ed in relazione ad ogni singolo
intervento o gruppi degli stessi;
1.2.2 indicatori procedurali: che forniscono informazioni in
relazione allo stato di avanzamento degli interventi, in
riferimento a determinati step procedurali;
1.2.3 indicatori fisici: che forniscono informazioni atte a valutare
il grado di realizzazione degli interventi, tenuto conto degli
indicatori specifici per tipologia d'intervento;
1.2.4 indicatori di costo: che forniscono informazioni atte a
conoscere l'effettivo costo dei singoli interventi e
l'eventuale scostamento da quello programmato e dichiarato dal
soggetto beneficiario del finanziamento;
1.2.5 indicatori di impatto: che forniscono informazioni necessarie a
misurare il grado di realizzazione degli obiettivi globali
degli interventi e le loro ricadute in termini ambientali,
nonchè gli effetti socio economici.
In particolare:
Gli indicatori finanziari forniranno una quantificazione della
situazione degli impegni assunti dall'U.P.R.C. e/o dal soggetto
responsabile dell'intervento e dei pagamenti effettuati dal soggetto
beneficiario finale.
Gli indicatori procedurali consentiranno di valutare lo stato di
avanzamento degli interventi in riferimento a determinate fasi del
procedimento attuativo, quali ad esempio, l'affidamento della
progettazione, l'approvazione del progetto preliminare,
l'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi, l'approvazione
del progetto esecutivo, le varie fasi dell'affidamento dei lavori, la
consegna degli stessi, gli Stati di Avanzamento Lavori, il collaudo
in corso d'opera e finale, la messa in esercizio etc..
Gli indicatori fisici (suddivisi, a loro volta, in indicatori fisici
di realizzazione e di performance o qualita') consentiranno di
misurare il grado di realizzazione degli interventi sul territorio,
il loro livello qualitativo e, nel contempo, il grado di
raggiungimento degli obiettivi fisici stabiliti nel Piano. Essi
servono a misurare l'output fisico, quale, ad esempio, i Km. di
strade, i Km. di rete ferroviaria o tranviaria, i Km di rete irrigua,
i metri cubi realizzati, i metri quadrati di murature consolidate, i
metri quadrati di superfici dipinte restaurati, i posti letto
realizzati etc.
Gli indicatori di costo dovranno consentire di registrare
l'evoluzione dei costi di intervento nel passaggio dalla fase di
preventivazione a quella di appalto fino a quella di consuntivo
finale, evidenziandone la congruità rispetto a valori correnti di
mercato e le motivazioni degli eventuali scostamenti.
Gli indicatori di impatto dovranno rendere valutabili gli effetti
dell'intervento tanto nella fase esecutiva delle opere quanto in
quella di uso e di gestione, evidenziando l'efficacia della soluzione
adottata non solo rispetto agli obiettivi del Giubileo ma anche nei
confronti del contesto sociale interessato.
2. Capitolato d'oneri
2.1 Documenti contrattuali
I presenti Principi generali dell'attività di monitoraggio, il
Capitolato d'Oneri, il Disciplinare tecnico, la Tariffa, l'Elenco
Prezzi, gli Allegati (n. 26) e l'Appendice costituiscono parte
integrante del contratto d'appalto.
2.2 Oggetto, ammontare e forma dell'appalto
2.2.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni
occorrenti per il monitoraggio dei seguenti interventi. In
particolare e con riferimento ai codici distintivi con i quali
sono elencati nel "Piano per il grande Giubileo del 2000", gli
interventi da sottoporre a monitoraggio sono:

| N. | | Cat. di | | Importo del | |
| Prog. | Codice | monit. | Titolo | finanziamento | Durata |
| | | | | Lire x Milione| |
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | |
| ..... | | | | | |
| | | | | | |
| ..... | | | | | |
| | | | | | |
| ..... | | | | | |
| | | | | | |
| n. | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Lire/milioni ............. |
| |
2.2.2 Il corrispettivo per i servizi di monitoraggio di ciascun
intervento è previsto parte a corpo e parte a misura.
La parte a corpo del monitoraggio di ogni singolo intervento è
determinata moltiplicando l'importo finanziato dell'intervento per la
percentuale prevista dalla Tabella per il calcolo dei corrispettivi
di monitoraggio di cui alla "Tariffa" allegata al contratto, in
relazione all'importo finanziato di ogni singolo intervento, e
comprende le prestazioni (Rilevazioni, Elaborazioni, Rapporti
trimestrali, Rapporto finale) indicate nella colonna "Prestazioni
parziali", di cui alla predetta Tabella.
La parte a misura del monitoraggio di ogni singolo intervento è
determinata moltiplicando i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi
allegato al contratto per il numero ed il tipo delle prestazioni
(Rilevazioni, Elaborazioni) eccedenti quelle previste dalla predetta
colonna "Prestazioni parziali". Tali prestazioni aggiuntive sono
determinate in ragione sia del "coefficiente di criticita'", di cui
al punto 3.7 del Disciplinare Tecnico sia della durata di
realizzazione dell'intervento.
2.2.3 L'importo complessivo dei corrispettivi a corpo e a misura,
delle prestazioni, forniture e servizi, compresi nell'appalto,
ammonta, presuntivamente a:
Lit........................................................
(lire ....................................................)
comprensive di qualsiasi altro onere ad eccezione dell'IVA, come
risulta dal seguente prospetto:
PARTE I - Corrispettivo a corpo

| Sommano le forniture di servizi a corpo | L. |
| | |
PARTE II - Corrispettivo a misura

| 1. | Rilevazioni nel corso degli adempimenti |
| | amministrativi |
| | |
| 1.1 | Fase di Progettazione preliminare | L. |
| | | |
| 1.2 | Fase di Progettazione esecutiva | L. |
| | | |
| 2. | Elaborazioni nel corso degli adempimenti |
| | amministrativi |
| | |
| 2.1 | Ridefinizione temporale dei momenti | L. |
| | conclusivi di fase | |
| | | |
| 2.2 | Aggiornamento del Cronogramma e confronto | L. |
| | con fasi precedenti | |
| | | |
| 2.3 | Aggiornamento del coefficiente di | L. |
| | criticità dell'intervento | |
| | | |
| 2.4 | Aggiornamento del Diagramma di criticità | L. |
| | e confronto con le fasi precedenti | |
| | | |
| 3. | Rilevazioni in corso d'opera |
| | |
| 4. | Elaborazioni in corso d'opera |
| | |
| 4.1 | Aggiornamento del Programma dei Lavori | L. |
| | | |
| 4.2 | Ridefinizione temporale dei momenti | L. |
| | conclusivi delle fasi Tn-2 e Tn-1 | |
| | | |
| 4.3 | Aggiornamento del Diagramma Tempi | L. |
| | esecuzione/Costi di realizzazione | |
| | | |
| Sommano le prestazioni a misura | L. |
| | |
| Totale importo a base d'asta | L. |
| | |
Le cifre del precedente quadro potranno variare tanto in più quanto
in meno per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità, e
ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni anche
in conseguenza di soppressione di alcune categorie di prestazioni
previste e/o di fornitura di altre non previste, senza che il
soggetto monitore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente Capitolato, o corrispettivi diversi da
quelli indicati nella tariffa e nell'Elenco Prezzi allegati al
contratto.
Il compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile, quali che
risultino l'ammontare effettivo e la durata dell'appalto e comunque
si sviluppino le prestazioni. Sono fatte salve soltanto le
modificazioni che il Committente, per effetto delle rimodulazioni del
Piano, potrà introdurre e che comporteranno aumenti o diminuzione
degli interventi da monitorare. In tale caso il corrispettivo a corpo
sarà modificato applicando i compensi previsti dalla suddetta
Tariffa, mentre le prestazioni di servizi a misura saranno compensate
sulla base dei prezzi di cui al suddetto Elenco prezzi. In ogni caso
il nuovo importo dell'appalto sarà soggetto al medesimo ribasso
offerto in sede di gara. Tale facoltà è limitata ad incrementi o
decrementi di corrispettivi che in valore percentuale non possono
eccedere il 40% dei corrispettivi originari pattuiti. Al
raggiungimento di detto limite in eccesso il soggetto committente
procede ad un nuovo appalto, ovvero compensa equamente il soggetto
monitore qualora la riduzione dei corrispettivi ecceda il limite
previsto.
2.3 Variazioni all'oggetto ed all'importo dell'appalto
In caso di definanziamento parziale di un intervento, fatto salvo il
limite di riduzione dell'importo dell'appalto così come indicato al
punto 2.2, il compenso per il servizio di monitoraggio ad esso
relativo, è rideterminato in funzione del nuovo importo finanziato.
Le prestazioni erogate dal soggetto monitore fino al momento del
definanziamento sono pagate in base alla colonna "Prestazioni
parziali" di cui alla Tabella indicata nel punto 2.2 in relazione a
quelle effettivamente svolte e documentate.
In caso di definanziamento totale di un intervento, il predetto
corrispettivo parziale sarà aumentato del 25% (venticinque per
cento) a compenso della prestazione parziale.
In caso di inserimento di nuovi interventi da sottoporre a
monitoraggio e fatto salvo il limite di aumento dell'importo
dell'appalto prima indicato, l'ammontare dell'appalto andrà
aumentato di un importo, determinato sulla base della tariffa di cui
alla predetta Tabella, e relative riduzioni percentuali per
particolari categorie di lavori e maggiorazioni per interventi
ricadenti al di fuori del comune di Roma.
2.4 Prezzo
Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati tutti i
servizi ed oneri indicati nel presente Capitolato d'oneri e nel
Disciplinare Tecnico nonchè le spese sostenute per produrli. Sono
altresì a carico del soggetto monitore le spese di rilevazione dati,
caricamento, ed ogni altro onere riguardante le prestazioni
appaltate.
2.5 Durata dell'appalto
L'attività di cui al presente Capitolato d'oneri avrà inizio entro
15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto e si svolgerà
secondo i tempi, le modalità attuative e le fasi specificate nel
Disciplinare Tecnico.
La prestazione del soggetto monitore, riferita ad ogni singolo
intervento, ha termine con la redazione del rapporto finale ad esso
relativo; il termine ultimo per la prestazione del servizio nel suo
complesso, va invece riferito all'ultimo rapporto trimestrale
presentato, la cui data viene indicativamente individuata al 31 marzo
2000. Tale termine temporale può subire variazioni a seguito di
determinazioni della C.R.C. e deve, comunque, essere posto in
relazione alle esigenze di completamento del processo di attuazione
di tutti gli interventi stessi e non comporta riconoscimento di
ulteriori corrispettivi oltre quelli previsti dal contratto. La
determinazione della variazione del termine deve essere comunicata al
soggetto monitore entro il 31 dicembre 1999.
2.6 Oneri di registrazione
La registrazione del contratto ed ogni altro eventuale onere fiscale
derivante dall'esecuzione dello stesso sono a carico del soggetto
monitore, senza diritto di rivalsa.
2.7 Tasse e imposte - Spese d'asta
Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle inerenti e conseguenti
ai medesimi, sono a carico del soggetto monitore.
2.8 Cauzione
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il
soggetto monitore, prima della stipula del contratto, deve versare
una cauzione in numerario, in titoli dello Stato o garantiti dallo
Stato o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, nella
misura pari a 1/10 (un decimo) del prezzo di aggiudicazione.
La cauzione sarà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena
esecuzione.
Lo svincolo sarà decretato in base alla domanda del soggetto
monitore nella quale egli dichiari di non avere altro da pretendere
dal soggetto committente in dipendenza dell'appalto in argomento:
2.9 Suddivisione degli interventi in categorie
Le prestazioni richieste al soggetto monitore sono differenziate in
rapporto alla suddivisione degli interventi nelle seguenti categorie.
2.9.1 Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali, etc.
(Categoria "L")
Rientrano in tale categoria gli interventi finalizzati, con
carattere di prevalenza, alla realizzazione di opere edili, di
interventi di restauro non eseguiti dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, di opere stradali e ferroviarie o comunque
relative al trasporto pubblico su ferro (tranvie e metropolitane), di
opere marittime, di opere di carattere igienico-sanitario, etc.
2.9.2 Forniture di beni e servizi (Categoria "F")
Rientrano in tale categoria gli interventi che prevedono, con
carattere di prevalenza, la fornitura di beni e/o servizi.
2.9.3 Lavori di competenza del Ministero dei Beni culturali e
ambientali (Categoria "BC")
Rientrano in tale categoria gli interventi eseguiti dal Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, che presentano particolari
caratteristiche in relazione sia alla natura degli stessi, sia, e
soprattutto, in relazione alle procedure adottate dagli organi
periferici del Ministero anzidetto.
2.9.4 Incentivi (Categoria "I")
Rientrano in tale categoria quegli interventi che prevedono
l'erogazione di contributi, in conto interessi e/o in conto capitale,
a soggetti privati, per il tramite di un soggetto pubblico. Stante
l'attuale configurazione del Piano, tali interventi prevedono
incentivi e/o contributi per la realizzazione di lavori, per
l'acquisizione di beni, o per la prestazione di servizi (iniziative
culturali).
2.9.5 Misti (Categoria "M")
Rientrano in tale categoria gli interventi che, allo stato attuale
di definizione del Piano, non è stato possibile far rientrare, per
carenza di informazioni, in una delle categorie precedentemente
indicate. Sarà cura del soggetto monitore, d'intesa con l'U.P.R.C.,
una volta acquisite maggiori informazioni, far rientrare tali
interventi, in base alla tipologia di prestazione prevalente, in una
delle categorie anzidette.
2.10 Pagamenti in acconto ed a saldo delle prestazioni - Ritenute
I pagamenti in acconto avverranno trimestralmente, entro sessanta
giorni dalla presentazione dei relativi rapporti, sulla base di una
contabilità delle prestazioni effettuate e del relativo stato di
avanzamento, redatti secondo le modalità previste dal Disciplinare.
Sull'importo degli stati d'avanzamento sarà effettuata una ritenuta
di garanzia del 5%.
Il pagamento a saldo comprensivo delle somme ritenute a garanzia
avverrà entro novanta giorni dalla presentazione dell'ultimo
rapporto trimestrale previo "nulla-osta" del Responsabile del
Procedimento.
2.11 Ritardi nella prestazione dei servizi.
Per ogni settimana di ritardo nell'erogazione dei servizi previsti a
conclusione di ciascuna fase, così come definiti nel Disciplinare
Tecnico, verrà applicata una penale di importo pari ad 1/100 del
prezzo di aggiudicazione relativo all'intervento cui si riferisce il
ritardo, salvo proroghe concesse dall'U.P.R.C., su richiesta scritta
del soggetto monitore, e solo per giustificati motivi.
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura.
A fronte di gravi e reiterate negligenze del soggetto monitore, il
soggetto committente, previa diffida e concessione di un termine ad
adempiere, potrà procedere alla rescissione del contratto in danno
dell'appaltatore secondo le procedure, previste in simili
circostanze, dal punto 2.17 del presente Capitolato d'Oneri.
2.12 Responsabilità del soggetto monitore
Il soggetto monitore risponde del proprio operato al soggetto
committente al quale, secondo i tempi e le modalità previste, invia,
sottoscritte, tutte le prestazioni dei servizi di monitoraggio
appaltati. Con la sottoscrizione, egli si assume la responsabilità
della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti,
della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e
del rapporto conclusivo di ciascun intervento di propria competenza.
Inoltre, con le modalità indicate nel Disciplinare, invia
all'U.P.R.C. i medesimi documenti di cui al precedente capoverso,
integrati, ai fini dell'azione di coordinamento dell'Ufficio
medesimo, dalle relazioni trimestrali di cui all'allegato Modello "F"
(all. n. 23).
La diffusione e divulgazione dei dati emergenti dal monitoraggio
compete unicamente all'U.P.R.C., secondo i criteri che saranno
formulati dal "Comitato per l'informazione" appositamente istituito
dalla C.R.C., con delibera 11 dicembre 1996 n. 10 - All. "B",
recepita con D.P.C.M. in pari data, recante: "Modifiche ed
integrazioni del Piano degli interventi connessi alla celebrazione
del Giubileo dell'anno 2000".
Il soggetto monitore rimane pertanto vincolato alla segretezza sui
risultati del proprio operato e ne risponde per sè e per gli
operatori da esso incaricati.
2.13 Divieto di subappalto
È fatto divieto di subappalto a persone giuridiche e persone
fisiche anche di specifiche parti del servizio aggiudicato.
2.14 Oneri del Committente
Il soggetto committente è impegnato a fornire al soggetto monitore
tutte le informazioni relative al Piano degli interventi del Giubileo
in proprio possesso, se utili all'espletamento del servizio di cui al
presente appalto.
Il soggetto committente è impegnato altresì a consentire al
soggetto monitore l'accesso dei rilevatori alle proprie strutture,
fornendo tutta l'assistenza necessaria alla formazione dei dati
generali relativi agli interventi monitorati o ad altri ad essi
connessi, nonchè le eventuali ulteriori informazioni sulle dotazioni
informatiche proprie e degli altri utenti del sistema informatico che
possono accedere allo stesso per la consultazione dei dati.
2.15 Clausola risolutiva espressa
La rilevazione e fornitura dei dati di monitoraggio, nonchè la
fornitura trimestrale dei rapporti sull'attuazione, così come
descritti nel Disciplinare Tecnico, saranno soggette, da parte del
soggetto committente e dell'U.P.R.C., a verifica ai fini della loro
accettazione e, in caso di riscontro di irregolarità o di non
conformità alle caratteristiche previste nel contratto, il soggetto
monitore è tenuto al rifacimento della rilevazione dei dati e/o del
rapporto sull'attuazione.
Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza dei servizi offerti, il
soggetto committente intimerà al soggetto monitore, a mezzo di
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto
delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni.
Nell'ipotesi in cui il soggetto monitore non dovesse provvedere in
tal senso, il soggetto committente potrà procedere, di diritto, alla
risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a
pretendere.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'importo onnicomprensivo
dovuto al soggetto monitore, sarà valutato, sulla base della Tariffa
e dell'Elenco prezzi allegato al contratto di appalto, in relazione
alle effettive prestazioni rese prima della data di risoluzione del
contratto stesso.
2.16 Definizione delle controversie
Per eventuali controversie relative all'esecuzione ed
all'interpretazione del contratto di appalto il Foro competente è
quello di Roma.
Le controversie, possono altresì essere devolute alla cognizione di
un collegio arbitrale composto di tre arbitri.
In tal caso ciascuna delle parti nomina un arbitro; il terzo con
funzione di Presidente del collegio arbitrale è nominato su accordo
degli arbitri di parte. In mancanza di accordo, su istanza della
parte più diligente il Presidente del collegio arbitrale è nominato
dal Presidente del Tribunale di Roma.
In caso di mancata accettazione, incompatibilità o venire meno, per
qualsiasi causa, di un arbitro di parte, alla sostituzione dello
stesso, qualora non sia avvenuta a cura della parte entro il termine
di 20 giorni, provvede il Presidente del Tribunale.
Il collegio arbitrale giudica secondo diritto, nelle forme di un
arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e segg. del Codice di
procedura civile.
2.17 Obbligo di assicurazione
Il soggetto monitore assume ogni responsabilità per casi di
infortuni e danni arrecati al soggetto committente ed a terzi, in
dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione degli
obblighi assunti.
Il soggetto monitore si obbliga a stipulare, prima della firma del
contratto ed a proprie spese una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni patrimoniali cagionati al soggetto
committente ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni affidate. La
polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di
appalto e dovrà coprire rischi fino ad un importo di L. 500.000.000.
Il soggetto monitore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere
derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in
ordine alla prestazione dei servizi di cui al presente Capitolato ed
al Disciplinare Tecnico.
2.18 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
Per il corretto svolgimento delle attività di pianificazione e
verifica dell'andamento dei lavori, il soggetto monitore nomina un
responsabile del servizio ed il soggetto committente nomina un
responsabile del procedimento cui è affidato il compito di definire
ed esercitare i controlli sull'andamento delle prestazioni affidate
con il contratto d'appalto.
Il responsabile del servizio è obbligato a rispettare ed a far
rispettare le disposizioni che il responsabile del procedimento
emanerà sulla base delle parallele attività di monitoraggio dei
restanti interventi ricompresi nel Piano degli interventi per il
Giubileo del 2000, eseguite da altro/i soggetto/i, al fine di
consentire alla C.R.C. di avere un costante e dettagliato controllo
sull'attuazione del Piano stesso e di poter adempiere ai propri
compiti istituzionali, fra i quali la relazione trimestrale al
Parlamento, di cui al comma 10, art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 651.
2.19 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto, si osservano le norme della
Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, del
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (recante "Attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi) e
della stessa direttiva 92/50/CC che coordina le procedure di
aggiudicazione di appalti di pubblici servizi.
3. Disciplinare Tecnico
3.1 Natura dei servizi richiesti
I servizi di monitoraggio si articolano come segue:
3.1.1 acquisizione dinamica dei dati caratteristici degli interventi.
Il soggetto monitore, al fine di precostituire il quadro di
riferimento al quale rapportare i successivi riscontri,
acquisisce, secondo una programmazione temporale da lui stesso
effettuata al momento T1, tutte le informazioni utili, relative
alla definizione degli interventi, a partire dalla
programmazione esecutiva attraverso le fasi degli adempimenti
amministrativi T2 - T7, fino al collaudo al tempo Tn - 1;
3.1.2 verifica degli adempimenti e rilevazioni, cadenzate in
relazione alle conclusioni delle fasi di progettazione,
affidamento, stipula contrattuale, inizio lavori e collaudo,
dei dati consuntivi di ciascuna fase, al fine di metterli a
confronto con quelli contenuti nel quadro di riferimento
iniziale;
3.1.3 analisi dei dati rilevati nonchè organizzazione degli stessi
in un sistema informativo unificato in grado di renderli
disponibili ai soggetti competenti, nelle forme più idonee
alle conseguenti azioni. Le procedure, i tempi, i costi, la
qualità e l'ambiente costituiscono specifici oggetti di
analisi da inquadrare in relazione agli ambiti disciplinari:
finanziario, giuridico-amministrativo e tecnico;
3.1.4 elaborazione di grafici e tabelle, mediante procedure
informatizzate, compatibili con il sistema informativo
unificato, sulla scorta dei dati significativi del singolo
intervento e delle eventuali interconnessioni spazio-temporali
con altri interventi del contesto, attraverso l'assunzione di
parametri di riferimento di tipo quantitativo e qualitativo;
3.1.5 elaborazione trimestrale di indicatori sintetici, attinenti ai
sistemi dei Costi, dei Tempi, dei Fabbisogni e dell'Ambiente
nonchè a quelli Tecnologico e Procedurale, per le verifiche e
valutazioni di competenza, dell'U.P.R.C.
3.2 Modulistica unificata
Il soggetto monitore, procede all'acquisizione preventiva dei dati
caratteristici e delle modalità di attuazione degli interventi,
nonchè alle successive rilevazioni ed analisi utilizzando la
modulistica unificata allegata al presente Disciplinare (all. da 14 a
23), consistente in:
3.2.1 Modello "A" - "Dati informativi sull'intervento", distinto in:
- Modello "A" - Lavori edili, stradali, ferroviari,
infrastrutturali, etc.;
- Modello "A" - Interventi di competenza del Ministero
BB.CC.AA.;
- Modello "A" - Forniture di beni e servizi.
Il modello è organizzato in due Quadri, rispettivamente:
3.2.1.1 Quadro 1 - Programmazione dell'intervento;
3.2.1.2 Quadro 2 - Adempimenti Amministrativi - suddiviso in
sezioni corrispondenti ai principali adempimenti.
3.2.2 Modello "B" "Monitoraggio dell'intervento", distinto in:
- Modello "B" - Lavori edili, stradali, ferroviari, infrastrutturali,
etc.;
- Modello "B" - Interventi di competenza del Ministero
BB.CC.AA.;
- Modello "B" - Forniture di beni e servizi;
Il modello è organizzato in due Quadri, rispettivamente:
3.2.2.1 Quadro 1 - Esecuzione dell'intervento; suddiviso in
sezioni di rilevazione cadenzate in funzione del grado
di criticità dell'intervento;
3.2.2.2 Quadro 2 - Rapporto conclusivo del monitoraggio
Per i rapporti trimestrali, il soggetto monitore, utilizza un
modulo unificato consistente in:
3.2.3 Modello "F" "Rapporto trimestrale di monitoraggio", unico per
tutte le categorie d'intervento.
Il soggetto monitore procede all'acquisizione, rilevazione ed
analisi dei dati di dettaglio sugli aspetti ambientali,
sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, e
sui requisiti qualitativi degli interventi, compilando le specifiche
sezioni dei citati modelli "A" e "B" e utilizzando, per il riscontro,
le informazioni contenute negli elaborati che i soggetti beneficiari,
per il tramite dei responsabili del procedimento, producono in
Conferenza di Servizi, a corredo dei progetti definitivi, e che sono
redatti secondo i seguenti modelli unificati:
3.2.4 Modello "C" "Qualità ambientale" distinto in:
- Modello "C" - Lavori edili, stradali, ferroviari,
infrastrutturali etc.;
- Modello "C" - Interventi di competenza del Ministero
BB.CC.AA.;
3.2.5 Modello "D" "Accessibilità - Eliminazione delle Barriere
Architettoniche" distinto in:
- Modello "D" - Lavori edili, stradali, ferroviari,
infrastrutturali etc.;
- Modello "D" - Interventi di competenza del Ministero
BB.CC.AA.;
3.2.6 Modello "E" "Requisiti di qualità dell'intervento" distinto
in:
- Modello "E" - Lavori edili, stradali, ferroviari,
infrastrutturali etc.;
- Modello "E" - Interventi di competenza del Ministero
BB.CC.AA.;
Tutte le soluzioni progettuali e le definizioni operative indicate
nei citati modelli "C", "D" ed "E" costituiscono parte integrante del
progetto definitivo e sono pertanto soggette, insieme al progetto,
all'approvazione in Conferenza di Servizi. I relativi contenuti
entrano a far parte del Capitolato Speciale d'Appalto e, come tali,
costituiscono norma contrattuale inderogabile per l'impresa
appaltatrice ed oggetto di rilevazione e verifica da parte del
soggetto monitore.
Il soggetto monitore riferisce in merito a tutte le elaborazioni di
competenza (cfr. gli elaborati da n. 14 a 23), che, a titolo
esemplificativo, sono contenuti nella sezione "Allegati" del presente
Disciplinare) e alle restituzioni di indicatori sintetici di qualità
e quantità, in coincidenza con le fasi significative del processo e
per ciascun intervento monitorato.
3.3 Programmazione temporale delle prestazioni - autodisciplina del
soggetto monitore.
Il soggetto monitore svolge le proprie prestazioni determinando
preliminarmente due autodiscipline. La prima si riferisce all'ordine
da tenersi nelle successive erogazioni di servizi durante tutto lo
sviluppo amministrativo del processo di attuazione degli interventi;
la seconda all'ordine da tenersi nelle specifiche e cadenzate
erogazioni di servizi nel corso della sola fase tecnica esecutiva del
processo di attuazione degli interventi.
Il soggetto monitore autodetermina la prima attraverso le seguenti
prestazioni:
a) individuazione:
- delle fasi in cui scomporre il processo di attuazione dei
singoli interventi;
- degli eventi che rappresentano la conclusione delle stesse;
- delle durate di ciascuna fase;
- delle date presunte in cui gli eventi si verificheranno (da T1 a
Tn) (cfr. in proposito All. n. 1, 2 e 3);
b) elaborazione del cronogramma Fasi/Eventi che, associando a ciascun
evento la data in cui lo stesso dovrebbe presuntivamente
verificarsi, costituisce la programmazione dei Momenti (T1 - Tn)
rispetto ai quali il soggetto monitore è impegnato a procedere
alle verifiche, rilevazioni ed elaborazioni relative a ciascuna
fase conclusa (cfr. in proposito All. n. 4, 5 e 6).
Il soggetto monitore autodetermina la seconda attraverso il calcolo
del "coefficiente di criticita'" al momento T1 e con l'attribuzione,
a ciascun intervento, della "tipologia di monitoraggio" ("1", "2" o
"3") cui associare la cadenza delle prestazioni da erogare durante il
corso della fase esecutiva dell'intervento (cfr. in proposito All. n.
10, 11 e 12).
Tale cadenza sara':
- trimestrale, per il gruppo "1" - Interventi a basso rischio di
"non fattibilita'" - il cui coefficiente di rischio è contenuto
tra i valori 0,00 - 0,250;
- bimestrale, per il gruppo "2" - Interventi a medio rischio di
"non fattibilita'" - il cui coefficiente di rischio è contenuto
tra i valori 0,251 - 0,50;
- mensile, per il gruppo "3" - Interventi ad alto rischio di "non
fattibilita'" - il cui coefficiente di rischio supera il valore
0,50.
3.4 Procedure di monitoraggio
Il servizio di monitoraggio è costituito dalla sequenza delle
sottoelencate prestazioni:
- Acquisizione dei dati programmatici, riferiti ad ogni singolo
intervento, e conseguente compilazione, a seconda della categoria
di appartenenza, del relativo modello "A", Quadro 1 (cfr. in
proposito Allegati n. 14, 15 e 16 e le disposizioni particolari di
cui al successivo punto 3.5);
- Elaborazione dei cronogrammi relativi ad ogni singolo intervento,
redatti in base a modelli predefiniti in relazione alla categoria
di intervento (cfr. in proposito Allegati n. 14, 15 e 16) e le
disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.6);
- Elaborazione dei "coefficienti di criticita'", riferiti ad ogni
singolo intervento, in base a parametri prestabiliti e di valore
ponderale predefinito in relazione alla categoria di appartenenza
dell'intervento (cfr. in proposito Allegati n. 10, 11 e 12 e le
disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.7);
- Rilevazioni cadenzate in relazione ai tempi T2, T3, T4, T5, (T6 e
T7 per la categoria "lavori"), Tn-1, così come indicati in ciascun
cronogramma ed all'effettivo stato di avanzamento di ciascun
intervento, e conseguente compilazione, in base alla categoria di
appartenenza, delle relative sezioni riportate nel Quadro 2 del
modello "A" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18, e 19 e le
disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.8);
- Rilevazioni riferite alla fase di esecuzione dell'intervento
(momenti da T7 a Tn-2 per la categoria Lavori e da T5 a Tn-2 per le
altre categorie), cadenzate in funzione del "coefficiente di
rischio" del singolo intervento e conseguente compilazione del
Quadro 1 del modello "B" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18 e 19
e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.9);
- Redazione di rapporti trimestrali, relativi alla totalità degli
interventi in carico al soggetto monitore, elaborati secondo il
modello "F" unificato per tutte le categorie (cfr. in proposito
Allegato n. 23 e le disposizioni particolari di cui al successivo
punto 3.10);
- Redazione di rapporto conclusivo di verifica di conformità finale,
relativo a ciascun intervento, con conseguente compilazione del
Quadro 2 della scheda "B" (cfr. in proposito Allegati n. 17, 18 19
e le disposizioni particolari di cui al successivo punto 3.13);
3.5 Acquisizione dei dati programmatici (momento T1)
Entro quindici giorni dalla stipula del contratto d'appalto, il
soggetto monitore compila, per ciascun intervento oggetto del
servizio, l'allegato modello di rilevazione "A", Quadro 1, relativo
ai dati programmatici, così come gli saranno dichiarati dal soggetto
beneficiario del finanziamento di cui alla legge 23 dicembre 1996 n.
651 per il tramite del "Responsabile del Procedimento" o del
"Coordinatore unico".
Tali dati costituiscono la base di partenza cui rapportare le
successive rilevazioni e sono trasferiti su supporto magnetico
secondo le modalità previste nel successivo capitolo 3.12 del
presente Disciplinare dedicato alle procedure informatiche, e
trasmessi, entro venti giorni dalla stipula del contratto di
monitoraggio al soggetto committente ed all'U.P.R.C..
In caso di variazione, autorizzata dalla C.R.C., del Programma
esecutivo di un intervento, il soggetto monitore aggiorna il Quadro 1
del modello "A" e lo trasmette, entro quindici giorni dalla data di
notifica della variazione al soggetto committente ed all'U.P.R.C.
Nel caso in cui, a seguito di una rimodulazione del Piano da parte
della C.R.C., vengano introdotti uno o più nuovi interventi
rientranti fra le competenze del Committente, il soggetto monitore
procede in conformità a quanto indicato al punto 2.3 del Capitolato
d'oneri. In tale caso i quindici giorni per la rilevazione dei dati
decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione inviata
dall'U.P.R.C.
Nel caso in cui un intervento, oggetto del monitoraggio di cui al
presente Disciplinare, si configuri come somma di più interventi,
funzionalmente e fisicamente distinti e/o realizzati tramite appalti
differenziati, il soggetto monitore ne dà comunicazione all'U.P.R.C.
e, salvo diversa indicazione dell'ufficio anzidetto, applica ad ogni
singolo sub-intervento le modalità di attuazione del monitoraggio
così come definite dal presente Disciplinare per ciascuna categoria.
3.6 Elaborazione dei cronogrammi
Contestualmente alle rilevazioni del momento T1, il soggetto
monitore elabora, per ciascun intervento, un cronogramma redatto
sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e sulla
scorta dei dati programmatici acquisiti. I cronogrammi sono trasmessi
al committente ed all'U.P.R.C. congiuntamente ai modelli "A", Quadro
1, debitamente compilati, secondo la tempistica prevista al punto
3.5.
In fase iniziale, le date da riportare nei cronogrammi sono desunte
dalla scheda contenente i dati programmatici dichiarati dal soggetto
beneficiario e vengono indicate con le sigle T2, T3, T4, T5, (T6, T7
per la sola categoria Lavori), Tn-2, Tn-1, Tn.
Con il procedere dell'attuazione dell'intervento tali date, se
compatibili con la fattibilità dello stesso, sono aggiornate in
relazione al loro precisarsi.
Ad ogni momento conclusivo di fase del processo di attuazione dei
singoli interventi, il soggetto monitore procede all'aggiornamento
dei cronogrammi e li trasmette al soggetto committente ed
all'U.P.R.C. congiuntamente all'invio delle sezioni del modello "A",
Quadro 2, secondo la tempistica prevista al punto 3.8.
3.7 Elaborazione dei "coefficienti di criticita'"
Entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto,
il soggetto monitore elabora, per ciascun intervento, il
"coefficiente di criticita'", in base ai parametri ed ai valori
ponderali attribuiti a ciascuno di essi secondo la procedura
descritta al punto 3.3 del presente Disciplinare.
Tali coefficienti hanno lo scopo di suddividere gli interventi in
classi definite in funzione del "rischio di non fattibilita'" e, di
conseguenza, di individuare quelli per i quali è necessario
prevedere un monitoraggio, in fase di esecuzione dell'intervento,
più assiduo e puntuale.
Il soggetto monitore per l'elaborazione farà riferimento ai dati
provenienti dalla rilevazione relativa ai dati programmatici (modello
"A", Quadro 1).
Per ogni singolo intervento il soggetto monitore elabora un grafico
relativo all'andamento, per ciascuna fase, del "coefficiente di
criticita'" in relazione alle previsioni programmatiche.
Il tracciamento del "Diagramma di criticita'", sviluppato da T1 a Tn
, presuppone l'avveramento della conclusione di ciascuna fase alla
rispettiva data, così come individuata al momento T1, con il
conseguente progressivo abbattimento dei coefficienti di ciascun
parametro. Unica eccezione il parametro "Complessita'" che, così
come definito dall'U.P.R.C., non subisce variazioni e rimane
associato all'intervento per tutta la durata del processo di
attuazione (cfr. All. n. 10, 11 e 12).
Tale diagramma sarà aggiornato in corrispondenza delle rilevazioni
da effettuarsi in relazione alle fasi riportate nei cronogrammi e
consentirà così una immediata visualizzazione del trend di tendenza
del coefficiente stesso ed, in definitiva, del "rischio di non
fattibilita'" dell'intervento in esame.
Tutti gli elaborati di conclusione di fase saranno inviati
all'U.P.R.C. in concomitanza con i rapporti trimestrali, di cui al
punto 3.10, completi dei relativi tabulati di calcolo.
Le formule matematiche da impiegare per il calcolo dei "coefficienti
di criticita'", nonchè i parametri di riferimento ed i relativi pesi
ponderali da adottare sono fissi ed invariabili e sono quelli
elaborati dall'U.P.R.C. (cfr. capitolo 3.3).
3.8 Rilevazioni ai tempi T2, T3, T4, T5, (T6, T7 per la sola
categoria Lavori), Tn-1
In relazione ai tempi definiti nei cronogrammi di cui al punto 3.6,
il soggetto monitore procede alla rilevazione dei dati relativi a
ciascuna fase del processo attuativo, compilando la relativa sezione
del modello "A", Quadro 2, allegata al presente Disciplinare.
Per tutte le categorie d'intervento compila:
- la sezione uno entro i giorni indicati in prosieguo, successivi al
momento in cui è prevista la approvazione del progetto
preliminare;
- la sezione due entro i giorni, indicati in prosieguo, successivi al
momento in cui è prevista l'approvazione del progetto definitivo
in Conferenza di Servizi;
- la sezione tre entro i giorni, indicati in prosieguo, successivi al
momento in cui è prevista l'approvazione del progetto esecutivo;
- la sezione quattro entro i giorni, indicati in prosieguo,
successivi al momento in cui è prevista l'aggiudicazione
dell'appalto;
- la sezione cinque entro i giorni indicati in prosieguo, successivi
al momento in cui è prevista la stipula del contratto d'appalto.
Per la categoria d'intervento "Lavori" compila inoltre:
- la sezione sei entro i giorni indicati in prosieguo, successivi al
momento in cui è previsto il verbale di inizio lavori;
- la sezione sette entro i giorni indicati in prosieguo, successivi
al momento in cui è prevista l'emissione del certificato di
collaudo.
I giorni entro i quali devono essere effettuate le predette
rilevazioni sono:
- tre giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- cinque giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 2;
- sette giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 1.
Contestualmente alla compilazione della sezione due relativa
all'approvazione del progetto definitivo, il soggetto monitore
acquisisce dal soggetto beneficiario copia del QTE (Quadro tecnico
economico) relativo a ciascun intervento e lo invia all'U.P.R.C. in
relazione ai giorni previsti nel successivo capoverso.
Il soggetto monitore, in corrispondenza delle scadenze suddette,
verifica che l'evento previsto si sia effettivamente concluso. In
caso di conformità fra dato dichiarato in sede programmatica e dato
rilevato in fase attuativa, il soggetto monitore compila la scheda
relativa alla fase in esame e la invia, entro cinque giorni dalla
data di rilevazione prevista nel cronogramma, al soggetto committente
ed all'U.P.R.C. In caso di non conformità, redige un rapporto sulle
cause che hanno impedito il concludersi di tale evento, contenente
anche eventuali valutazioni sulle stesse e sulle possibili soluzioni
per superarlo, e lo invia all'U.P.R.C. L'invio del rapporto sarà
tempestivo e comunque avverrà entro il termine di tre - dieci
giorni, in relazione alle categorie in cui sono stati suddivisi gli
interventi sulla base dei "coefficienti di criticita'", nel modo
seguente:
- entro tre giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- entro cinque giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio
2;
- entro dieci giorni per gli interventi di tipologia di monitoraggio
1.
Qualora la disomogenea situazione di partenza degli interventi in
relazione allo stato di avanzamento della progettazione, dovesse
comportare che, alla data di inizio dell'erogazione dei servizi di
monitoraggio, alcuni di essi siano già in fase di progetto
definitivo o esecutivo o, addirittura in fasi successive, il soggetto
monitore compila, alla data della rilevazione corrispondente alla
fase in cui si trova il singolo intervento, anche le sezioni del
modello "A" relative alle fasi precedenti già concluse riportando,
per ciascuna di queste, la data di effettiva conclusione.
3.9 Rilevazioni in corso di esecuzione dell'intervento (momenti
compresi fra T7 e Tn-2 per la categoria Lavori T5 e Tn-2 per le
altre categorie)
Una volta che l'intervento è entrato nella fase di esecuzione, con
il verbale di inizio lavori, il soggetto monitore intraprende la
serie di rilevazioni in corso d'opera, tese a verificare
l'avanzamento dei lavori e/o delle forniture, secondo il cadenzamento
differenziato in relazione al "coefficiente di criticita'" elaborato
al momento T1.
La cadenza prevista e':
- mensile per gli interventi di tipologia di monitoraggio 3;
- bimestrale per gli interventi di tipologia di monitoraggio 2;
- trimestrale per quelli di tipologia di monitoraggio 1.
Tale cadenza potrà essere modificata, in base a motivata richiesta
del soggetto committente, dall'U.P.R.C.
Il soggetto monitore, per le rilevazioni relative a ciascun
intervento, utilizza il modello "B", allegato al presente
Disciplinare, compilando le sezioni relative al "Quadro uno" dello
stesso, tante volte quante sono le rilevazioni previste in relazione
al "coefficiente di criticita'" ed inviandole all'U.P.R.C. entro e
non oltre dieci giorni dalla data di rilevazione.
L'ultima rilevazione sarà effettuata subito dopo la sottoscrizione
del verbale di ultimazione lavori e/o forniture relativo a ciascun
intervento.
Per definire i momenti significativi in relazione ai quali
effettuare le rilevazioni, il soggetto monitore acquisisce, nella
settimana successiva il verbale di inizio lavori, dal Direttore dei
lavori il "Programma dei lavori" ed elabora il diagramma Tempi di
esecuzione/costi di realizzazione che invia, unitamente a ciascuna
rilevazione, all'U.P.R.C.
3.10 Rapporto trimestrale
Il soggetto monitore, entro e non oltre novanta giorni dalla stipula
del contratto di appalto, invia all'U.P.R.C. il primo rapporto
trimestrale redatto secondo lo schema allegato al presente
Disciplinare (modello F).
Il soggetto monitore invia all'U.P.R.C. i successivi rapporti con
cadenza trimestrale decorrente dalla data che l'U.P.R.C. stesso
comunicherà in relazione all'obbligo legislativo della C.R.C. di
riferire al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano.
Detti rapporti illustrano lo stato di avanzamento di tutti gli
interventi oggetto dell'appalto. Essi debbono altresì contenere
indicazioni ed osservazioni in merito ad eventuali scostamenti dai
dati programmatici ed informazioni relative alle interconnessioni
spazio temporali tra gli interventi, in particolare per quanto
attiene agli effetti ambientali.
Contestualmente alla redazione dei suddetti rapporti, il soggetto
monitore elabora, di concerto con l'U.P.R.C. per ogni intervento o
per categorie e raggruppamenti significativi di interventi, gli
indicatori di cui al punto 1.2 dei "Principi generali di
monitoraggio".
3.11 Rapporto finale
Il soggetto monitore, una volta che siano stati completati gli
interventi e conseguita la piena funzionalità degli stessi, redige
il rapporto finale relativo a ciascun intervento, mettendo a
confronto, a consuntivo, tutti i dati via via rilevati e riportati
nei quadri e le sezioni dei modelli "A" e "B", con i dati
programmatici iniziali.
Il rapporto finale dovrà altresì contenere i diagrammi di
criticità via via elaborati, da quello iniziale (al tempo T1) a
quello finale (al tempo Tn) e tutte le notizie utili a ricostruire
l'iter attuativo dell'intervento (eventi critici, modifiche avvenute
rispetto ai dati programmatici) ed a consentire una valutazione della
rispondenza fra obiettivi programmati e risultati ottenuti.
3.12 Il sistema informativo per il monitoraggio
Il soggetto monitore è obbligato a fornire all'U.P.R.C. tutte le
informazioni provenienti dall'attività di monitoraggio, sia su
supporto cartaceo che magnetico, secondo una uniformità di formati
ed interrelazioni di dati che l'U.P.C.R. comunicherà.
Per il coordinamento del monitoraggio degli interventi del Piano per
il Giubileo l'U.P.R.C. utilizzerà il "Laboratorio informativo per
Roma Capitale e Grandi Eventi".
Ai fini della gestione del Piano e di utilizzare al meglio le
possibilità di elaborazione del "Laboratorio", tutte le informazioni
provenienti dal monitoraggio dovranno confluire nella banca dati
secondo una omogeneità di formati e di interrelazioni che l'U.P.R.C.
comunicherà al soggetto monitore. Tali formati ed interrelazioni
saranno individuate sulla base di uno specifico software di
data-entry che, consentirà ai soggetti monitori l'invio in tempo
reale di tutte le rilevazioni effettuate. Tale informatizzazione non
esime, comunque, dalla presentazione dei report cartacei che, ai fini
delle responsabilità connesse all'incarico, dovranno sempre essere
sottoscritti dal compilatore oltre che dal soggetto monitore.
4. Tariffa
4.1 Calcolo prestazioni a percentuale
Il calcolo del compenso a corpo per ogni singolo intervento è
effettuato moltiplicando l'importo del finanziamento erogato ai sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 651 così come indicato dal Piano e
successive modifiche e integrazioni, per la percentuale di cui alla
allegata tabella (all. n. 24) individuata con riferimento all'importo
del finanziamento stesso.
Tale tabella è stata costruita sulla base della seguente formula:
5
p = 100/(ln x)
dove:
- p = percentuale da applicarsi all'importo finanziato
- ln = logaritmo naturale (base e)
- x = importo finanziato/1.000.000
Pertanto, per i valori intermedi fra quelli riportati nella tabella,
il calcolo della percentuale da applicare all'importo finanziato deve
essere determinato applicando la suddetta formula.
Agli interventi di importo finanziato inferiore ai trecento milioni,
si applica un compenso fisso pari di Lit. 5.000.000 (cinquemilioni).
Le percentuali calcolate come sopra ed il valore indicato per
importi inferiori a trecento milioni, sono quelle da applicarsi agli
interventi appartenenti alla categoria Lavori ("L"). Per gli
interventi di competenza del Ministero BB.CC.AA. (Categoria "BC") e
per quelli relativi alla categoria Forniture di beni e/o servizi
(Categoria "F"), le percentuali anzidette vanno rispettivamente
ridotte al 75% (settantacinque per cento) ed al 50% (cinquanta per
cento).
Per il monitoraggio di interventi ricadenti al di fuori del comune
di Roma, si applica, ove del caso, una volta effettuate le riduzioni
per le categorie diverse da quella "Lavori", una maggiorazione del
20% sull'importo così come calcolato con la citata formula.
La tabella contiene anche la colonna "Prestazioni parziali" e le
relative parzializzazioni percentuali dei corrispettivi. Per
prestazioni parziali si applicano i valori indicati in tale colonna.
5. Elenco prezzi unitari
Per ognuna delle prestazioni elencate al punto 3.4 del Disciplinare,
è stato stabilito un prezzo unitario, di cui al presente Elenco.
Ciò consente all'Appaltatore ed al Committente di valutare con
esattezza l'entità dei compensi aggiuntivi in caso di variazione del
numero delle prestazioni in incremento o in decremento, in relazione
ad eventuali rimodulazioni del Piano, con conseguente possibile
inserimento o cancellazione di interventi, o a possibili e motivati
prolungamenti del servizio richiesto.
5.1 Acquisizione dati programmatici (modello A, Quadro 1)
5.1.1 Acquisizione di dati per interventi
cat. "L" Lit. 310.000
5.1.2 Acquisizione di dati per interventi
cat. "BC" ed "F" Lit. 240.000
5.2 Elaborazione di cronogrammi (Allegato n. 4)
5.2.1 Per interventi cat. "L" Lit. 55.000
5.2.2 Per interventi cat. "BC" ed "F" Lit. 50.000
5.3 Elaborazione dei "coefficienti di criticita'" relativi a ciascun
intervento, in base a parametri e pesi ponderali prestabiliti e
dei relativi diagrammi. (Allegati 10 - 12)
5.3.1 - Per interventi cat. "L" Lit. 82.000
5.3.2 - Per interventi cat. "BC" ed "F" Lit. 70.000
5.4 Rilevazioni in relazione ai tempi Ti, indicati nel cronogramma
(Modello A - Quadro 2)
(ivi incluso l'aggiornamento dei cronogrammi e del "coefficiente
di criticita'")
5.4.1 Rilevazione per interventi cat. "L" Lit. 250.000
5.4.2 Rilevazione per interventi cat. "BC" ed "F" Lit. 200.000
5.5 Rilevazioni in corso di esecuzione degli interventi (Modello B -
Quadro 1)
(ivi inclusi l'aggiornamento dei "coefficienti di criticita'" e
dei programmi dei lavori)
5.5.1 Rilevazione per interventi cat. "L", "BC"
ed "F" Lit. 205.000
5.6 Rapporti trimestrali (ivi inclusa l'elaborazione dati in
indicatori e l'aggiornamento dei tabulati dei "coefficienti di
criticita'") (Modello F)
Cadauno Lit. 110.000
5.7 Rapporto finale, per ciascun intervento (Modello B - Quadro 2)
5.7.1 Per interventi cat. "L" Lit. 330.000
5.7.2 Per interventi cat. "BC" ed "F" Lit. 250.000
6. Appendice
6.1 LEGGE 23 dicembre 1996 n. 651
Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga, la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti
per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n.
349, e 30 agosto 1996, n. 445.
3. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come leggo dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1996
Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modifiche.
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno
2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di
cui al comma 2.
2. La commissione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 396, definisce, sulla base delle proposte
pervenute da parte delle Amministrazioni interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il piano degli interventi concernenti la città di
Roma e le altre località della provincia di Roma e della
Regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il piano può essere modificato ed integrato anche sulla base
dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6 bis e 8.
2.bis Per le questioni di specifico interesse delle rispettive
provincie, i Presidenti delle provincie di Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati,
integrano la commissione di cui all'art. 2, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3. Il piano indica per ciascun intervento:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di
cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le
società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari
del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle
eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6
bis, e le relative modalità di copertura anche a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli
adempimenti amministrativi o correnti;
d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e
rese pienamente funzionali.
3.bis Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle
lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un
sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione,
la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale
degli interventi o di lotti funzionali di essi.
4. Nell'ambito del piano di interventi, la Regione Lazio, la
Provincia, il Comune di Roma e le amministrazioni interessate
realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche
avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del
Giubileo S.p.A. di cui all'art. 6 del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539.
5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3,
lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori
interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel
piano, di competenza di altri soggetti.
6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto
dell'art. 6, comma 5, della predetta legge, così come
sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge
3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli
ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici.
6.bis La Commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui
dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a),
per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente,
sia quantitativo che qualitativo degli interventi.
7. Soppresso.
8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la
vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza
dello Stato nonchè di quelle i cui progetti sono sottoposti al
parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici a norma del
comma 5, dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a) possono attribuire
mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione
appaltante, anche relativamente alla progettazione, al
Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti
l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica
opinione. La commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento
sullo stato di attuazione degli interventi.
11. Con successivi provvedimenti legislativi, riguardanti l'intero
territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative
per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al
comma 1.
12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il
contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione
del Giubileo S.p.A. per l'assolvimento dei compiti indicati al
comma 4.
13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 da
realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio
della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della
stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante
scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle
modalità di attuazione degli interventi.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Per il Finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è
autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a
quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con
onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse
autorizzate ai sensi del comma 3.
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del Tesoro è
autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme
destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di
altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle
Amministrazioni stesse.
2.bis Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono
versate all'entrata del bilancio detto Stato e successivamente
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere
utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al
presente decreto.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi
annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997
e 1998 si provvede tendente utilizzo delle proiezioni per gli
stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno
di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per
essere assegnate al pertinente capitolo di Bilancio negli anni
successivi.
5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in
attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonchè le
giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio
di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere
impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro
del tesoro.
Art. 3
1. Soppresso
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
6.2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre
1996 -
Modifiche ed integrazioni del Piano degli interventi connessi alla
celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - All. "C"
(pubblicato sulla G.U., Serie Generale, Supplemento Ordinario n. 55,
del 5 marzo 1997.)
CRITERI PER IL MONITORAGGIO
1. Il monitoraggio è attività finalizzata ad ottimizzare la
gestione strategica del processo di attuazione del Piano per il
Giubileo del 2000 da parte della Commissione per Roma Capitale.
2. Quale strumento dinamico, il monitoraggio si articola in:
a) acquisizione, al fine di precostituire il quadro di riferimento al
quale rapportare i successivi riscontri, di tutte le informazioni
utili ad una completa conoscenza delle caratteristiche e delle
modalità di attuazione degli interventi proposti nel contesto
territoriale di riferimento;
b) rilevazione, cadenzata in relazione alle fasi di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione, collaudo e messa in
esercizio, dei dati effettivi di ciascun intervento, al fine di
metterli a confronto con quelli contenuti nel quadro di
riferimento iniziale;
c) analisi dei dati rilevati ed organizzazione degli stessi in un
sistema informativo unificato in grado di renderli continuamente
disponibili a tutti i soggetti competenti, nelle forme più idonee
alle conseguenti azioni. Le procedure, i tempi, i costi, la
qualità e l'ambiente costituiscono specifici oggetti di analisi
da inquadrare in relazione agli ambiti disciplinari: finanziario,
giuridico- amministrativo e tecnico;
d) elaborazione, mediante procedure informatizzate, compatibili con
il sistema informativo unificato, dei dati significativi del
singolo intervento e delle eventuali interconnessioni
spazio-temporali con altri interventi del contesto, attraverso
l'assunzione di parametri di riferimento di tipo quantitativo e
qualitativo;
e) restituzione di indicatori sintetici, attinenti ai sistemi dei
Costi, dei Tempi, dei Fabbisogni e dell'Ambiente nonchè a quelli
Tecnologico e Procedurale, per le verifiche e valutazioni di
rispettiva competenza, ai committenti ed all'Ufficio del Programma
per Roma Capitale.
3. Ai fini dell'acquisizione preventiva, delle successive
rilevazioni e dell'analisi dei dati caratteristici e delle modalità
di attuazione degli interventi, i soggetti che effettuano il
monitoraggio, utilizzeranno una modulistica unificata consistente in:
- Modello "A" "Dati informativi sull'intervento", suddiviso in
sezioni corrispondenti alle fasi del processo da monitorare e da
alcuni allegati di dettaglio quali il Quadro Tecnico Economico, i
diagrammi temporali degli adempimenti amministrativi e tecnici, il
programma dei lavori, la designazione delle categorie di lavoro e
dei relativi oneri.
- Modello "B" "Monitoraggio dell'intervento", organizzato in colonne
nelle quali verranno registrati e confrontati, periodicamente, i
dati relativi nel corso del monitoraggio con quelli contenuti nel
Modello A.
4. Ai fini dell'acquisizione, rilevazione ed analisi dei dati di
dettaglio sugli aspetti qualitativi degli interventi, i soggetti che
effettuano il monitoraggio utilizzeranno le informazioni contenute in
specifici elaborati che i soggetti beneficiari produrranno in
Conferenza di Servizi, a corredo dei progetti definitivi, e che
saranno redatti secondo i seguenti modelli unificati:
- Modello "C" "Monitoraggio Ambientale";
- Modello "D" "Eliminazione delle Barriere Architettoniche";
- Modello "E" "Requisiti di qualità e prestazioni da erogare".
5. Ai fini delle elaborazioni e della restituzione di indicatori
sintetici di qualità e quantità, i soggetti che effettuano il
monitoraggio, riferiranno, in coincidenza con le fasi significative
del processo e per ciascun intervento monitorato.
6. All'Ufficio del Programma per Roma Capitale compete il
coordinamento del monitoraggio degli interventi. L'Ufficio sulla
scorta delle analisi ed elaborazioni dei dati da esso provenienti
nonchè di ogni altro elemento utile emergente dalle azioni di
controllo e vigilanza, con riferimento anche alle interconnessioni e
compatibilità tra diversi interventi, elabora le proposte di
soluzione tecnica, previa intesa con i rappresentanti dei soggetti
interessati, da sottoporre alla Commissione per Roma Capitale per le
necessarie determinazioni.
7. I soggetti beneficiari dei finanziamenti garantiscono che il
monitoraggio venga effettuato in "maniera coordinata", ovvero nel
rispetto dei presenti criteri, con omogeneità nelle modalità
esecutive e mediante utilizzo di supporti cartacei e magnetici
standardizzati; favoriscono l'eventuale esercizio di attività di
controllo e vigilanza e, con la periodicità prevista dalla legge,
inviano all'Ufficio del Programma per Roma Capitale la relazione di
cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 551/96, redatta, ai fini del sistema
informativo, secondo il modello unificato "F" "Rapporto periodico".
8. Il Ministro dei lavori pubblici si uniforma ai presenti criteri,
e, ai fini del coordinamento, comunica i dati del monitoraggio
all'Ufficio del Programma per Roma Capitale.
9. Tutti i soggetti (imprese, professionisti, etc.) che partecipano
alla realizzazione degli interventi sono contrattualmente vincolati a
fornire prestazioni conformi alle specifiche tecniche delle opere
così come dichiarate dai soggetti beneficiari, ad agevolare
l'esercizio delle attività dei soggetti che effettuano il
monitoraggio ed a consentire eventuali attività di controllo e
vigilanza. Tutte le azioni conseguenti agli obblighi da essi assunti
divengono oggetto di monitoraggio.
10. Tutta la modulistica unificata nonchè gli indicatori sintetici
di qualità e quantità, citati nei paragrafi precedenti e già in
fase di avanzata elaborazione da parte del gruppo di lavoro
costituito per la formulazione dei presenti criteri, saranno portate
a definizione dall'Ufficio del Programma per Roma Capitale previa
intesa con i rappresentanti dei componenti della Commissione per Roma
Capitale.

7. Allegati
----&gt; Vedere Allegati da Pag. 55 a Pag. 63 del S.O. &lt;----

Allegato 10
VALUTAZIONE DELLA CRITICITÀ
Parametri assunti per i lavori edili, stradali, ferroviari,
infrastrutturali, ecc.
A - Stato della progettazione
B - Rapporto tra la durata degli adempimenti amministrativi e la
durata totale dell'intervento (T1/T.tot)
C - Rapporto tra il tempo residuo dopo il completamento
dell'intervento (dalla fine dell'intervento al 24/12/1999, data di
inzio del Giubileo) ed il tempo residuo di intervento (Tr/T.tot.r)
D - Rapporto tra il costo dell'intervento e la durata della sua
esecuzione (C/T2)
E - Complessità e priorità obiettivo
F - Necessità di variante urbanistica
G - Necessità della V.I.A.
H - Disponibilità dell'area
I - Appalto sopra o sotto soglia comunitaria.
Per la fornitura di beni e servizi e per gli interventi di competenza
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali i parametri
considerati sono quelli corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, I.
Ogni parametro assume un valore nell'intervallo 0 - 1.
Il valore della criticità è dato dalla somma ponderata dei valori
dei parametri.
I pesi sono determinati tramite un raffronto bilaterale (metodo del
"confronto a coppie") di ogni parametro con tutti gli altri.
Peso percentuale dei parametri
Lavori edili, stradali, Forniture Interventi Ministero
ferroviari, ecc. beni e servizi BB.CC.A.A.
A 3,92 4,35 10
B 1,96 8,70 5
C 15,69 17,39 20
D 3,92 21,74 10
E 15,69 26,09 30
F 15,69
G 11,76
H 15,69
I 15,69 21,74 25
VALORE DEI PARAMETRI
A - Lavori edili, ecc.:
1 sino all'approvazione del progetto preliminare;
0,7 dopo l'approvazione del progetto preliminare;
0,4 dopo l'approvazione del progetto definitivo;
0 dopo l'approvazione del progetto esecutivo.
Forniture beni e servizi e Interventi Ministero BB.CC.AA.:
1 se c'è il progetto 0 se non c'è il progetto
B - Gli adempimenti amministrativi vanno dalla definizione del
programma esecutivo all'aggiudicazione dell'appalto (T1);
La durata dell'intervento va dalla definizione del programma
esecutivo alla emissione del certificato di collaudo (T tot).
Il rapporto di questi due tempi viene stimato variabile, da un minimo
ad un massimo, secondo i seguenti valori, in corrispondenza dei quali
vengono associati i valori normalizzati 0 e 1.
Formula di calcolo del
Minimo Massimo valore x nell'intervallo
0 - 1
Lavori edili, stradali ecc. 0,085 0,670 (x-0,085)/(0,670-0,085)
Forniture beni e servizi 0,150 0,900 (x-0,150)/(0,900-0,150)
Ministero BB.CC.AA. 0,200 0,240 (x-0,200)/(0,240-0,200)
C - Il tempo residuo dopo l'intervento è dato dal numero dei giorni
tra la data dell'emissione del certificato di collaudo e la data di
inizio del Giubileo (Tr);
Il tempo residuo dell'intervento è dato dal numero dei giorni
mancanti all'emissione del certificato di collaudo (T tot. r.).
Maggiore è il valore del rapporto tra questi due tempi, minore è la
criticità dell'intervento; pertanto, viene assegnato il valore 0 al
suo valore massimo ed 1 al suo valore minimo. Inoltre, poichè
l'aumento della criticità è più che proporzionale alla diminuzione
del rapporto, l'indicatore normalizzato viene corretto estraendone la
radice quadrata.
Formula di calcolo del
Minimo Massimo valore x nell'intervallo
0 - 1
Lavori edili, stradali ecc. 0 1,10 (1 - x/1,10) 0,5
Forniture beni e servizi 0 1,70 (1 - x/1,70) 0,5
Beni culturali e ambien- 0,03 0,25 (1 - (x-0,03)/(0,25-0,03))
0,5
tali
Il valore di questo parametro viene poi corretto in relazione al
costo complessivo dell'intervento. Questo coefficiente viene
normalizzato nell'intervallo 0 - 1, considerando i valori minimi e
massimi della seguente tabella.
Formula di calcolo del
Minimo Massimo valore x nell'intervallo
0 - 1
Lavori edili, stradali ecc. 65 45000 (x-65)/(45000-65)
Forniture beni e servizi 500 26000 (x-500)/(26000-500)
Beni culturali e ambien- 100 8000 (x-100)/(8000-100)
tali
Il valore complessivo del parametro C è quindi dato dal prodotto dei
due indici e oscillerà tra 0 ed 1.
D - Il costo dell'intervento è il costo effettivo dell'intervento,
al lordo dei finanziamenti erogati oltre quelli previsti ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 651;
La durata di esecuzione dei lavori va dall'aggiudicazione
all'emissione del certificato di collaudo (Te)
Si riportano di seguito i valori minimo e massimo del rapporto di
queste due variabili e la formula di normalizzazione.
Formula di calcolo del
Minimo Massimo valore x nell'intervallo
0 - 1
Lavori edili, stradali ecc. 0,1 6,3 (x-0,1)/(6,3-0,1)
Forniture beni e servizi 1 145 (x-1)/(145-1)
Beni culturali e ambien- 0,1 8,5 (x-0,1)/(8,5-0,1)
tali
E - La complessità e priorità dell'obiettivo assume un valore pari
ad 1 se è ritenuta alta; 0,5 se media; 0 se bassa.
F - La variante urbanistica assume il valore 1 se necessaria, 0 se
non necesaria o quando la stesa è divenuta esecutiva.
G - La V.I.A. assume il valore 1 se necessaria, 0 se non necessaria o
quando è stato emesso parere favorevole.
H - La disponibilità dell'area assume il valore 1 fintanto che
l'area non è disponibile, 0 in caso di disponibilità della stessa o
dopo la data di acquisizione.
I - L'appalto sopra o sotto la soglia comunitaria assume il valore 1
se il costo dell'intervento supera gli 11 miliardi, per tenere conto
degli oneri per spese tecniche che sono compresi nell'importo del
finanziamento, altrimenti è pari a 0.
Durante il monitoraggio il mancato rispetto dei tempi di esecuzione
della fase monitorata si traduce in una ipotesi di slittamento di
tutti i successivi momenti dell'intervento. Si potrà pertanto
raffrontare al diagramma dei tempi previsto all'inizio
dell'intervento un nuovo diagramma costituito dai tempi effettivi di
esecuzione delle fasi pregresse e da quelli ipotetici successivi.
Quando lo slittamento è tale che la fine dell'intervento supera la
data di inizio del Giubileo, la criticità dell'intervento acquista
valori particolarmente alti. Questo maggior valore di criticità è
in relazione al tempo di superamento dell'inizio del Giubileo. Sarà,
quindi, pari a 0 se l'intervento terminerà prima dell'inizio del
Giubileo e pari ad 1 se terminerà dopo i primi due mesi del 2000.
Questo valore (P2) si combinerà al valore di criticità (P1)
precedentemente calcolato in modo da portare tale indicatore sino al
valore massimo di 1, tramite la seguente formula:
Valore di criticità = P2*(1-P1) + P1
P2 assume i seguenti valori (F = data di fine intervento):
P2 = 0 se F minore di 24/12/1999
P2 = 1 se F maggiore di 1/3/2000
P2 = (F - 24/12/1999)/(1/3/1999-24/12/1994)*(1-P1)-P1
se F è compreso tra il 24/12/1999 e il 1/3/2000
----&gt; Vedere Allegati da Pag. 68 a Pag. 119 del S.O. &lt;----

ALLEGATO C e D
PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI MODELLI PER NUOVI INSERIMENTI E
CERTIFICAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI GIÀ COMPRESI NEL
PIANO
La modulistica allegata, secondo quanto disposto dalla Commissione
per Roma Capitale nella seduta del 10.4.1997, dovrà essere compilata
e presentata debitamente sottoscritta alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ufficio del Programma per Roma Capitale - Via del Corso
184 - 00184 Roma.
Dovranno compilare i moduli tutti i soggetti, previsti dall'art. 1
comma 3a della legge 651/96, che intendano far pervenire alla
Commissione per Roma Capitale la richiesta di inserimento nel Piano
del Giubileo di nuovi interventi o che siano risultati beneficiari di
un finanziamento in quanto titolari di intervento inserito già nel
piano approvato dalla Commissione stessa in data 8/7/96 e pubblicato
sul Supp. Ord. n. 47/L alla G.U. del 5.3.1997.
Tipologia di modulo
I moduli sono stati distinti in tre categorie di interventi:
Il modulo LAVORI per interventi che riguardano lavori, opere
infrastrutturali, ristrutturazioni, etc.
il modulo FORNITURE per interventi che riguardano forniture di beni o
servizi il modulo BB.CC.AA per gli interventi di esclusiva competenza
del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali.
Il modulo, corrispondente alla categoria dell'intervento, dovrà
essere compilato in ogni sua parte in forma leggibile e possibilmente
utilizzando i campi appositamente predisposti.
Ove detti campi risultassero insufficienti (vedi: titolo
dell'intervento, descrizione dell'intervento, finalità proposte,
risultati attesi, approvazioni o pareri già ottenuti o da ottenere)
è possibile allegare per ogni argomento al massimo una cartella la
quale dovrà essere anch'essa sottoscritta dal legale rappresentante.

----&gt; Vedere Modelli da Pag. 122 a Pag. 126 del S.O. &lt;----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO LAVORI
Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli
anzidetti anche i seguenti documenti:
* - Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività
tecniche;
* - Conto economico di previsione

| N. | | |
| Prog. | Descrizione dei campi | Descrizione dei contenuti |
| | | |
| Scheda n. | Ogni soggetto dovrà compilare il
| | campo inserendo un numero
| | progressivo per ogni intervento
| | presentato.
| |
| Codice | Il campo dovrà essere compilato
| | solo nel caso degli interventi già
| | inseriti nel Piano
| |
1. | Obiettivi da perse- | A - Interventi di potenziamento nel
| guire in relazione al | settore delle iniziative sociali e
| Giubileo | dell'accoglienza.
| |
| | B - Interventi di conservazione e
| | valorizzazione nel settore dei
| | Beni Culturali.
| |
| | C - Interventi di manutenzione
| | delle reti infrastrutturali, del
| | patrimonio edilizio e di migliora-
| | mento dell'arredo urbano.
| |
| | D - Interventi di miglioramento nel
| | settore dell'accessibilità e della
| | mobilità.
| |
| | E - Potenziamento dei servizi
| | speciali (smaltimento rifiuti,
| | pronto soccorso, servizi ospeda-
| | lieri etc.).
| |
| | F - Interventi nel settore della
| | informazione e della comunicazione.
| |
2. | Settori | Indicare i codici numerici così
| | come definiti ed attribuiti nel
| | Piano approvato.
| |
| | A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA
| | A-01-Creazione di strutture per
| | l'assistenza e l'accoglienza alle
| | categorie disagiate
| | A-04-Restauro del complesso del
| | Buon Pastore
| | A-05-Dismissione e riutilizzo
| | Ospedale S. Maria della Pietà e
| | dell'Istituto V. Emanuele di Ostia
| | come centri di accoglienza per
| | pellegrini
| | A-06-Interventi per l'accoglienza
| | dei pellegrini in condizioni disa-
| | giate: interventi pubblici di
| | ristrutturazione e incentivi per
| | interventi privati ("privato
| | sociale").
| | A-07-Completamento della rete degli
| | ostelli e campeggi nella città
| | metropolitana e nella regione al
| | fine di potenziare l'offerta di
| | strutture ricettive a basso costo
| | (interventi finanziati nella misura
| | del 75% del costo di realizzazione)
| | A-08-Incentivi per la riqualifica-
| | zione delle strutture di accoglien-
| | za alberghiere ed extralberghiere.
| | A-09-Allestimento di un centro di
| | accoglienza per pellegrini nella
| | Corsia Sistina dell'Ospedale Santo
| | Spirito
| |
| | B - BENI CULTURALI
| | B-01-Area del Grande Campidoglio.
| | Palazzo Senatorio e Musei Capito-
| | lini
| | B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi
| | scavi, restauri e allestimenti
| | museali
| | B-03-Restauro e manutenzione del
| | percorso delle Mura storiche
| | B-04-Palazzo delle Esposizioni.
| | Restauro ed adeguamento funzionale
| | B-05-Palazzo Braschi. (Museo di
| | Roma). Restauro e adeguamento
| | funzionale
| | B-08-Museo Nazionale Romano (Museo
| | delle Terme, Palazzo Altemps,
| | Crypta Balbi)
| | B-09-Palazzo Barberini e Palazzo
| | Corsini (Galleria Nazionale d'Arte
| | Antica)
| | B-010-Museo Nazionale di Villa
| | Giulia (Villa Giulia e Villa
| | Poniatowski)
| | B-011-Galleria Nazionale d'Arte
| | Moderna
| | B-012-Interventi di restauro di
| | immobili e complessi di interesse
| | storico ed artistico (Roma e Lazio)
| | B-013-Restauri e interventi conser-
| | vativi di Chiese, Basiliche,
| | Monasteri, Oratori lungo gli itine-
| | rari storici del Giubileo
| | B-014-Interventi di restauro e ade-
| | guamento funzionale di altri Musei
| | Archeologici, Medioevali, Moderni
| | B-015-Interventi sulle aree archeo-
| | logiche di Ostia Antica e del Porto
| | di Traiano
| | B-016-Interventi di restauro e con-
| | solidamento di beni culturali
| | archeologici
| | B-018-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale nei luoghi di culto e di
| | visita nella provincia di Roma
| | B-019-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale regionale (circuito ab-
| | bazie, santuari e monasteri)
| | B-020-Incentivi per attività cul-
| | turali di iniziativa pubblica e
| | privata connesse al Giubileo
| |
| | C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO
| | PATRIMONIO AMBIENTALE
| | C-01-Programma di manutenzione
| | straordinaria strade e aree verdi
| | nelle zone maggiormente sensibili
| | e programma di abbattimento bar-
| | riere architettoniche
| | C-02-Interventi di adeguamento
| | delle strutture per l'accessibi-
| | lità e dei servizi nelle princi-
| | pali aree di visita (Basiliche,
| | itinerari giubilari e catacombe)
| | C-03-Arredo urbano, manutenzione
| | delle facciate degli edifici sto-
| | rici ed incentivi per l'adeguamento
| | delle insegne commerciali
| | C-04-Area di Castel Gandolfo. Ade-
| | guamento delle infrastrutture
| | C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo
| | Interventi di manutenzione
| | C-06-Giardini San Giovanni/via
| | Carlo Felice. Interventi di manu-
| | tenzione
| | C-07-Parco Casilino-Labicano.
| | Interventi di sistemazione a verde
| | C-08-Restauro del parco di villa
| | Borghese
| | C-09-Riqualificazione dei Parchi
| | della Caffarella e degli Acquedotti
| | (Appia Antica)
| | C-010-Restauro del Parco di villa
| | Ada Savoia
| | C-011-Recupero dell'area di San
| | Gregorio al Celio
| | C-012-Restauro del Parco di Villa
| | Doria Pamphilj
| | C-013-Sistemazione ambientale e
| | paesistica delle pendici di Monte
| | Mario e Casali Mellini
| | C-014-Bonifica delle pendici del
| | Gianicolo
| | C-015-Manutenzione straordinaria e
| | restauro del Parco di Colle Oppio
| | C-018-Riqualificazione ambientale
| | della provincia di Roma
| | C-019-Opere di risanamento igienico
| | sanitario del bacino del Tevere e
| | piano di raccolta differenziata dei
| | rifiuti nei luoghi di visita
| | dell'area metropolitana
| |
| | D - ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
| | NELL'AREA METROPOLITANA
| | D-02-Tram San Pietro/Aurelia
| | D-03-Tram Termini/San Pietro
| | D-04-Archeotram
| | D-05-Adeguamento del materiale
| | rotabile in dotazione e acquisto di
| | nuovi tram, treni, autobus urbani
| | ed extraurbani a basso impatto
| | ambientale
| | D-07-Realizzazione del sottopasso
| | Castel Sant'Angelo
| | D-08-Riqualificazione dell'area del
| | Gianicolo
| | D-09-Infrastrutturazione dell'area
| | della Stazione Tiburtina
| | D-010-Terza corsia dell'Autostrada
| | Roma-Fiumicino
| | D-011-Adeguamento del Grande Rac-
| | cordo Anulare nel tratto Pisana-
| | Aurelia
| | D-012-Realizzazione del tratto
| | viario Olimpica/Pineta Sacchetti
| | D-013-Miglioramento viabilità di
| | collegamento tra le diverse aree
| | submetropolitane di visita e di
| | accoglienza (Castelli Romani,
| | Litorale, e nodi ferroviari)
| | D-014-Miglioramento della viabi-
| | lità provinciale di collegamento
| | tra Roma e le aree di visita e di
| | accoglienza ("strade radiali")
| | D-015-Passante ferroviario dei
| | Laghi Bracciano-Castelli ed elet-
| | trificazione fino a Viterbo
| | D-016-Riqualificazione e prolunga-
| | mento del terminal turistico del
| | porto di Civitavecchia
| | D-018-Riqualificazione e potenzia-
| | mento delle linee A e B della
| | metropolitana e delle ferrovie
| | concesse (stazioni e infrastrutture
| | di servizio)
| | D-019-Aree di parcheggio attrezzate
| | nei principali nodi di scambio per
| | la sosta degli autobus turistici e
| | delle autovetture
| | D-020-Controllo e gestione del
| | traffico
| |
| | E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
| | E-01-Contributo al sistema di
| | raccolta, trasporto, smaltimento
| | rifiuti delle aree di maggiore
| | afflusso di visitatori nel terri-
| | torio urbano e metropolitano
| | E-02-Contributo al potenziamento
| | servizi pubblici di emergenza;
| | servizio 118, mezzi di soccorso,
| | pronto soccorso ospedaliero, rete
| | ambulatoriale primo livello
| | E-03-Modernizzazione della vigilan-
| | za urbana (logistica e tecnologica)
| | E-04-Piano di valorizzazione delle
| | risorse umane
| | E-05-Sicurezza pubblica e protezio-
| | ne civile
| | E-06-Interventi a sostegno della
| | occupazione
| |
| | F - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE
| | PREPARAZIONE E GESTIONE
| | DELL'EVENTO
| | F-01-Centro informativo, sala stam-
| | pa e iniziative per l'informazione
| | F-04-Contributo per attività orga-
| | nizzative ai sensi del Decreto
| | legge n. 349 del 3 luglio 1996
| | F-05-Sistemi informatici e telema-
| | tici per la gestione e la prepara-
| | zione del Giubileo
| |
3. | Soggetto proponente | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | estensori della proposta di inter-
| | vento
| |
4.1/ | Referente | Indicare nominativo, qualifica e
5.1/ | | recapito della persona alla quale
7.1 | | l'Ufficio del Programma possa fare
| | riferimento
| |
4. |Soggetto beneficiario | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | destinatario del finanziamento
| |
4.2 | Totale delle risorse | Indicare il numero di addetti
| umane | totale che il soggetto proponente
| | e/o beneficiario intendono destina-
| | re esclusivamente alla gestione
| | dell'attuazione dell'intervento:
| | Dir. - Dirigente
| | T.L. - Tecnico laureato
| | A.L. - Amministrativo laureato
| | T.D. - Tecnico diplomato
| | A.D. - Amministrativo diplomato
| | A.Q. - Amministrativo qualificato
| |
5. | Stazione appaltante | Da compilarsi qualora il soggetto
| | beneficiario intenda avvalersi
| | della facoltà di cui al comma 9
| | dell'art. 1 della legge n. 651 del
| | 23.12.1997
| |
7. | Soggetto gestore | Indicare il soggetto che a lavori
| | ultimati assumerà la gestione
| | dell'opera
| |
8. | L'intervento fa già | In caso di risposta affermativa
| parte di un altro | barrare la casella.
| programma | N.B.- Nel seguito, in tutti i casi
| | analoghi si intenderà affermativa
| | la risposta qualora la casella
| | corrispondente sia barrata e nega-
| | tiva nel caso opposto
| |
8.2 | Importo dei finanzia- | Nei campi dovranno essere riportate
| menti già attribuiti | le somme derivanti da finanziamenti
| | reperiti da fonti diverse dalla
| | legge 651
| |
8.2 | Legge di riferimento | COM - Finanziamento Comunitario
| | S - Finanziamento in base a legge
| | dello Stato
| | R - Finanziamento in base a legge
| | regionale
| | P - Finanziamento previsto nel
| | bilancio provinciale
| | C - Finanziamento previsto nel
| | bilancio comunale
| | PR - Finanziamento privato
| | Es S/Legge n. 396/90
| |
9. | Tipologia d'inter- | Accoglienza ed assistenza ai disa-
| vento | giati
| | Accoglienza ai pellegrini
| | Incentivi per accoglienza privata
| | Conservazione beni culturali
| | Manutenzione ville, giardini e
| | parchi
| | Riqualificazione ambientale
| | Aree delle Basiliche
| | Incentivi manutenzione facciate
| | Manutenzione strade e ponti
| | Area di Castel Gandolfo
| | Adeguamento strade urbane
| | Adeguamento strade extraurbane
| | Parcheggi e nodi di scambio
| | Gestione del Traffico
| | Trasporti pubblici
| | Opere ferroviarie
| | Opere Portuali
| | Ospedali e prima assistenza
| | Interventi igienico - sanitari
| | Smaltimento rifiuti urbani
| | Vigilanza urbana
| | AL - Altro (specificare)
| |
10. | Descrizione dell'in- | Descrivere le categorie di lavori
| tervento | concernenti la realizzazione dello
| | intervento ed i dati tecnici ed
| | economici più significativi rela-
| | tivi allo stesso. Ad esempio:
| | - Metri cubi lordi
| | - Superficie coperta totale
| | - N. posti letto
| | - Sviluppo lineare
| | - Altro
| | - Costo previsto per metro cubo
| | (Lit./mc.)
| | - Costo previsto per metro quadro
| | (Lit./mq.)
| | - Costo previsto per posto letto
| | (Lit./n.)
| | - Costo previsto a metro lineare
| | (Lit./ml.)
| | Altro costo parametrizzato (speci-
| | ficare)
| |
10.3 | Localizzazione | Indicare la toponomastica e quanto
| dell'intervento | altro necessario per l'univoca
| | identificazione dell'ubicazione
| | dell'intervento
| |
10.4 | Regime giuridico del | Indicare se la proprietà è
| bene | pubblica o privata
| | BDS - Beni demaniali statali
| | BDR - Beni demaniali regionali
| | BDP - Beni demaniali provinciali
| | BDC - Beni demaniali comunali
| | BPS - Beni patrimoniali statali
| | BPR - Beni patrimoniali regionali
| | BPP - Beni patrimoniali provinciali
| | BPC - Beni patrimoniali comunali
| | BPE - Beni di proprietà di Enti di
| | diritto pubblico
| | BPEE- Beni di proprietà di Enti
| | Ecclesiastici
| | PRI - Beni di proprietà privata
| | BPSE- Beni di proprietà di Stati
| | esteri (Stato Città del
| | Vaticano)
| |
10.5 | Modalità di acquisi- | O - Occupazione d'urgenza
| zione | E - Esproprio
| | A - Acquisto
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.6 | Servitù | PRD - Prediali
| | UC - Usi civici
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.7 | Vincoli | 1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39
| | 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39
| | 431 - Vincolo ex lege n. 431/85
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.10 | Connessioni dirette o | il codice dell'intervento deve
| indirette con il | essere compilato esclusivamente
| Piano | nel caso di interventi già inse-
| | riti nel piano (Riportare il codi-
| | ce in prima facciata)
| | il codice interventi connessi deve
| | essere compilato in tutti i casi
| | facendo riferimento al piano
| | approvato
| | codice connessione sarà compilato
| | a cura dell'Ufficio
| |
14. | Stato attuale della | 1 - Studio di fattibilità
| progettazione | 2 - Studi e sondaggi
| | 3 - Progetto preliminare
| | 4 - Progetto definitivo
| | 5 - Progetto esecutivo
| |
15. | Costo presunto | il costo totale riportato nella
| dell'intervento | ultima casella dovrà essere uguale
| | all'importo finanziato o da
| | finanziarie
| |
16. | Conformità direttiva | Barrare la casella se l'intervento
| CEE 337 | è soggetto a Valutazione di
| | Impatto Ambientale;
| | in caso affermativo specificare la
| | classe di appartenenza secondo
| | quanto previsto dalla direttiva
| | stessa
| |
18./ | Approvazioni o pareri | indicare quali pareri siano già
18.1 | da ottenre o già | stati rilasciati e quali siano
| ottenuti: | ancora da rilasciare;
| | per quelli da rilasciare indicare
| | anche i tempi previsti per il
| | rilascio.
| | Nel caso di Accordi di Programma
| | e/o Conferenze di servizi indicare
| | anche i soggetti di cui si prevede
| | la convocazione
| | CS - Parere del Consiglio supe-
| | riore dei lavori pubblici
| | AdP - Accordo di programma
| | CdS - Conferenza di servizi
| | G.R..- Giunta Regionale
| | C.R..- Consiglio Regionale
| | G.P..- Giunta Provinciale
| | C.P..- Consiglio Provinciale
| | G.C..- Giunta Comunale
| | C.C..- Consiglio Comunale
| | A.L..- Altro (specificare)
| |
19. | Modalità di realiz- | AP. - Appalto
| zazione | C - Concessione
| | E. - Economia
| | Al. - Altro
| |
19.2 | Procedure di affida- | BE - Bando di gara europeo
| mento | AG - Avviso di gara
| | AF - Affidamento diretto
| | CF - Cottimo fiduciario
| | AL - Altro (specificare)
| |

----&gt; Vedere Modelli da Pag. 136 a Pag. 140 del S.O. &lt;----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO BB.CC.AA.
Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli
anzidetti anche i seguenti documenti:
* - Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività
tecniche;
* - Conto economico di previsione

| N. | | |
| Prog. | Descrizione dei campi | Descrizione dei contenuti |
| | | |
| Scheda n. | Ogni soggetto dovrà compilare il
| | campo inserendo un numero
| | progressivo per ogni intervento
| | presentato.
| |
| Codice | Il campo dovrà essere compilato
| | solo nel caso degli interventi già
| | inseriti nel Piano
| |
1. | Obiettivi da perse- | A - Interventi di potenziamento nel
| guire in relazione al | settore delle iniziative sociali e
| Giubileo | dell'accoglienza.
| |
| | B - Interventi di conservazione e
| | valorizzazione nel settore dei
| | Beni Culturali.
| |
| | C - Interventi di manutenzione
| | delle reti infrastrutturali, del
| | patrimonio edilizio e di migliora-
| | mento dell'arredo urbano.
| |
| | D - Interventi di miglioramento nel
| | settore dell'accessibilità e della
| | mobilità.
| |
| | E - Potenziamento dei servizi
| | speciali (smaltimento rifiuti,
| | pronto soccorso, servizi ospeda-
| | lieri etc.).
| |
| | F - Interventi nel settore della
| | informazione e della comunicazione.
| |
2. | Settori | Indicare i codici numerici così
| | come definiti ed attribuiti nel
| | Piano approvato.
| |
| | A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA
| | A-01-Creazione di strutture per
| | l'assistenza e l'accoglienza alle
| | categorie disagiate
| | A-04-Restauro del complesso del
| | Buon Pastore
| | A-05-Dismissione e riutilizzo
| | Ospedale S. Maria della Pietà e
| | dell'Istituto V. Emanuele di Ostia
| | come centri di accoglienza per
| | pellegrini
| | A-06-Interventi per l'accoglienza
| | dei pellegrini in condizioni disa-
| | giate: interventi pubblici di
| | ristrutturazione e incentivi per
| | interventi privati ("privato
| | sociale").
| | A-07-Completamento della rete degli
| | ostelli e campeggi nella città
| | metropolitana e nella regione al
| | fine di potenziare l'offerta di
| | strutture ricettive a basso costo
| | (interventi finanziati nella misura
| | del 75% del costo di realizzazione)
| | A-08-Incentivi per la riqualifica-
| | zione delle strutture di accoglien-
| | za alberghiere ed extralberghiere.
| | A-09-Allestimento di un centro di
| | accoglienza per pellegrini nella
| | Corsia Sistina dell'Ospedale Santo
| | Spirito
| |
| | B - BENI CULTURALI
| | B-01-Area del Grande Campidoglio.
| | Palazzo Senatorio e Musei Capito-
| | lini
| | B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi
| | scavi, restauri e allestimenti
| | museali
| | B-03-Restauro e manutenzione del
| | percorso delle Mura storiche
| | B-04-Palazzo delle Esposizioni.
| | Restauro ed adeguamento funzionale
| | B-05-Palazzo Braschi. (Museo di
| | Roma). Restauro e adeguamento
| | funzionale
| | B-08-Museo Nazionale Romano (Museo
| | delle Terme, Palazzo Altemps,
| | Crypta Balbi)
| | B-09-Palazzo Barberini e Palazzo
| | Corsini (Galleria Nazionale d'Arte
| | Antica)
| | B-010-Museo Nazionale di Villa
| | Giulia (Villa Giulia e Villa
| | Poniatowski)
| | B-011-Galleria Nazionale d'Arte
| | Moderna
| | B-012-Interventi di restauro di
| | immobili e complessi di interesse
| | storico ed artistico (Roma e Lazio)
| | B-013-Restauri e interventi conser-
| | vativi di Chiese, Basiliche,
| | Monasteri, Oratori lungo gli itine-
| | rari storici del Giubileo
| | B-014-Interventi di restauro e ade-
| | guamento funzionale di altri Musei
| | Archeologici, Medioevali, Moderni
| | B-015-Interventi sulle aree archeo-
| | logiche di Ostia Antica e del Porto
| | di Traiano
| | B-016-Interventi di restauro e con-
| | solidamento di beni culturali
| | archeologici
| | B-018-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale nei luoghi di culto e di
| | visita nella provincia di Roma
| | B-019-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale regionale (circuito ab-
| | bazie, santuari e monasteri)
| | B-020-Incentivi per attività cul-
| | turali di iniziativa pubblica e
| | privata connesse al Giubileo
| |
| | C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO
| | PATRIMONIO AMBIENTALE
| | C-01-Programma di manutenzione
| | straordinaria strade e aree verdi
| | nelle zone maggiormente sensibili
| | e programma di abbattimento bar-
| | riere architettoniche
| | C-02-Interventi di adeguamento
| | delle strutture per l'accessibi-
| | lità e dei servizi nelle princi-
| | pali aree di visita (Basiliche,
| | itinerari giubilari e catacombe)
| | C-03-Arredo urbano, manutenzione
| | delle facciate degli edifici sto-
| | rici ed incentivi per l'adeguamento
| | delle insegne commerciali
| | C-04-Area di Castel Gandolfo. Ade-
| | guamento delle infrastrutture
| | C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo
| | Interventi di manutenzione
| | C-06-Giardini San Giovanni/via
| | Carlo Felice. Interventi di manu-
| | tenzione
| | C-07-Parco Casilino-Labicano.
| | Interventi di sistemazione a verde
| | C-08-Restauro del parco di villa
| | Borghese
| | C-09-Riqualificazione dei Parchi
| | della Caffarella e degli Acquedotti
| | (Appia Antica)
| | C-010-Restauro del Parco di villa
| | Ada Savoia
| | C-011-Recupero dell'area di San
| | Gregorio al Celio
| | C-012-Restauro del Parco di Villa
| | Doria Pamphilj
| | C-013-Sistemazione ambientale e
| | paesistica delle pendici di Monte
| | Mario e Casali Mellini
| | C-014-Bonifica delle pendici del
| | Gianicolo
| | C-015-Manutenzione straordinaria e
| | restauro del Parco di Colle Oppio
| | C-018-Riqualificazione ambientale
| | della provincia di Roma
| | C-019-Opere di risanamento igienico
| | sanitario del bacino del Tevere e
| | piano di raccolta differenziata dei
| | rifiuti nei luoghi di visita
| | dell'area metropolitana
| |
| | D - ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
| | NELL'AREA METROPOLITANA
| | D-02-Tram San Pietro/Aurelia
| | D-03-Tram Termini/San Pietro
| | D-04-Archeotram
| | D-05-Adeguamento del materiale
| | rotabile in dotazione e acquisto di
| | nuovi tram, treni, autobus urbani
| | ed extraurbani a basso impatto
| | ambientale
| | D-07-Realizzazione del sottopasso
| | Castel Sant'Angelo
| | D-08-Riqualificazione dell'area del
| | Gianicolo
| | D-09-Infrastrutturazione dell'area
| | della Stazione Tiburtina
| | D-010-Terza corsia dell'Autostrada
| | Roma-Fiumicino
| | D-011-Adeguamento del Grande Rac-
| | cordo Anulare nel tratto Pisana-
| | Aurelia
| | D-012-Realizzazione del tratto
| | viario Olimpica/Pineta Sacchetti
| | D-013-Miglioramento viabilità di
| | collegamento tra le diverse aree
| | submetropolitane di visita e di
| | accoglienza (Castelli Romani,
| | Litorale, e nodi ferroviari)
| | D-014-Miglioramento della viabi-
| | lità provinciale di collegamento
| | tra Roma e le aree di visita e di
| | accoglienza ("strade radiali")
| | D-015-Passante ferroviario dei
| | Laghi Bracciano-Castelli ed elet-
| | trificazione fino a Viterbo
| | D-016-Riqualificazione e prolunga-
| | mento del terminal turistico del
| | porto di Civitavecchia
| | D-018-Riqualificazione e potenzia-
| | mento delle linee A e B della
| | metropolitana e delle ferrovie
| | concesse (stazioni e infrastrutture
| | di servizio)
| | D-019-Aree di parcheggio attrezzate
| | nei principali nodi di scambio per
| | la sosta degli autobus turistici e
| | delle autovetture
| | D-020-Controllo e gestione del
| | traffico
| |
| | E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
| | E-01-Contributo al sistema di
| | raccolta, trasporto, smaltimento
| | rifiuti delle aree di maggiore
| | afflusso di visitatori nel terri-
| | torio urbano e metropolitano
| | E-02-Contributo al potenziamento
| | servizi pubblici di emergenza:
| | servizio 118, mezzi di soccorso,
| | pronto soccorso ospedaliero, rete
| | ambulatoriale primo livello
| | E-03-Modernizzazione della vigilan-
| | za urbana (logistica e tecnologica)
| | E-04-Piano di valorizzazione delle
| | risorse umane
| | E-05-Sicurezza pubblica e protezio-
| | ne civile
| | E-06-Interventi a sostegno della
| | occupazione
| |
| | F - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE
| | PREPARAZIONE E GESTIONE
| | DELL'EVENTO
| | F-01-Centro informativo, sala stam-
| | pa e iniziative per l'informazione
| | F-04-Contributo per attività orga-
| | nizzative ai sensi del Decreto
| | legge n. 349 del 3 luglio 1996
| | F-05-Sistemi informatici e telema-
| | tici per la gestione e la prepara-
| | zione del Giubileo
| |
3. | Soggetto proponente | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | estensori della proposta di inter-
| | vento
| |
4.1/ | Referente | Indicare nominativo, qualifica e
5.1/ | | recapito della persona alla quale
7.1 | | l'Ufficio del Programma possa fare
| | riferimento
| |
4. |Soggetto beneficiario | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | destinatario del finanziamento
| |
4.2 | Totale delle risorse | Indicare il numero di addetti
| umane | totale che il soggetto proponente
| | e/o beneficiario intendono destina-
| | re esclusivamente alla gestione
| | dell'attuazione dell'intervento:
| | Dir. - Dirigente
| | T.L. - Tecnico laureato
| | A.L. - Amministrativo laureato
| | T.D. - Tecnico diplomato
| | A.D. - Amministrativo diplomato
| | A.Q. - Amministrativo qualificato
| |
5. | Stazione appaltante | Da compilarsi qualora il soggetto
| | beneficiario intenda avvalersi
| | della facoltà di cui al comma 9
| | dell'art. 1 della legge n. 651 del
| | 23.12.1997
| |
7. | Soggetto gestore | Indicare il soggetto che a lavori
| | ultimati assumerà la gestione
| | dell'opera
| |
8. | L'intervento fa già | In caso di risposta affermativa
| parte di un altro | barrare la casella.
| programma | N.B.- Nel seguito, in tutti i casi
| | analoghi si intenderà affermativa
| | la risposta qualora la casella
| | corrispondente sia barrata e nega-
| | tiva nel caso opposto
| |
8.2 | Importo dei finanzia- | Nei campi dovranno essere riportate
| menti già attribuiti | le somme derivanti da finanziamenti
| | reperiti da fonti diverse dalla
| | legge 651
| |
8.2 | Legge di riferimento | COM - Finanziamento Comunitario
| | S - Finanziamento in base a legge
| | dello Stato
| | R - Finanziamento in base a legge
| | regionale
| | P - Finanziamento previsto nel
| | bilancio provinciale
| | C - Finanziamento previsto nel
| | bilancio comunale
| | PR - Finanziamento privato
| | Es. S/Legge n. 396/90
| |
9. | Tipologia d'inter- | Conservazione beni culturali
| vento | AL - Altro (specificare)
| |
10. | Descrizione dell'in- | Descrivere le categorie di lavori
| tervento | concernenti la realizzazione dello
| | intervento ed i dati tecnici ed
| | economici più significativi rela-
| | tivi allo stesso. Ad esempio:
| | - Metri cubi lordi
| | - Superficie coperta totale
| | - N. posti letto
| | - Sviluppo lineare
| | - Altro
| | - Costo previsto per metro cubo
| | (Lit./mc.)
| | - Costo previsto per metro quadro
| | (Lit./mq.)
| | - Costo previsto per posto letto
| | (Lit./n.)
| | - Costo previsto a metro lineare
| | (Lit./ml.)
| | Altro costo parametrizzato (speci-
| | ficare)
| |
10.3 | Localizzazione | Indicare la toponomastica e quanto
| dell'intervento | altro necessario per l'univoca
| | identificazione dell'ubicazione
| | dell'intervento
| |
10.4 | Regime giuridico del | Indicare se la proprietà è
| bene | pubblica o privata
| | BDS - Beni demaniali statali
| | BDR - Beni demaniali regionali
| | BDP - Beni demaniali provinciali
| | BDC - Beni demaniali comunali
| | BPS - Beni patrimoniali statali
| | BPR - Beni provinciali regionali
| | BPP - Beni patrimoniali provinciali
| | BPC - Beni patrimoniali comunali
| | BPE - Beni di proprietà di Enti di
| | diritto pubblico
| | BPEE- Beni di proprietà di Enti
| | Ecclesiastici
| | PRI - Beni di proprietà privata
| | BPSE- Beni di proprietà di Stati
| | esteri (Stato Città del
| | Vaticano)
| |
10.5 | Modalità di acquisi- | O - Occupazione d'urgenza
| zione | E - Esproprio
| | A - Acquisto
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.6 | Servitù | PRD - Prediali
| | UC - Usi civici
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.7 | Vincoli | 1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39
| | 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39
| | 431 - Vincolo ex lege n. 431/85
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.10 | Connessioni dirette o | il codice dell'intervento deve
| indirette con il | essere compilato esclusivamente
| Piano | nel caso di interventi già inse-
| | riti nel piano (Riportare il codi-
| | ce in prima facciata)
| | il codice interventi connessi deve
| | essere compilato in tutti i casi
| | facendo riferimento al piano
| | approvato
| | codice connessione sarà compilato
| | a cura dell'Ufficio
| |
14. | Stato attuale della | 1 - Studio di fattibilità
| progettazione | 2 - Studi e sondaggi
| | 3 - Progetto preliminare
| | 4 - Progetto definitivo
| | 5 - Progetto esecutivo
| |
15. | Costo presunto | il costo totale riportato nella
| dell'intervento | ultima casella dovrà essere uguale
| | all'importo finanziato o da
| | finanziarie
| |
18./ | Approvazioni o pareri | indicare quali pareri siano già
18.1 | da ottenere o già | stati rilasciati e quali siano
| ottenuti: | ancora da rilasciare;
| | per quelli da rilasciare indicare
| | anche i tempi previsti per il
| | rilascio.
| | Nel caso di Accordi di Programma
| | e/o Conferenze di servizi indicare
| | anche i soggetti di cui si prevede
| | la convocazione
| | CS - Parere del Consiglio supe-
| | riore dei lavori pubblici
| | AdP - Accordo di programma
| | CdS - Conferenza di servizi
| | G.R..- Giunta Regionale
| | C.R..- Consiglio Regionale
| | G.P..- Giunta Provinciale
| | C.P..- Consiglio Provinciale
| | G.C..- Giunta Comunale
| | C.C..- Consiglio Comunale
| | A.L..- Altro (specificare)
| |
19. | Modalità di realiz- | AP. - Appalto
| zazione | C - Concessione
| | E. - Economia
| | Al. - Altro
| |
19.2 | Procedure di affida- | BE - Bando di gara europeo
| mento | AG - Avviso di gara
| | AF - Affidamento diretto
| | CF - Cottimo fiduciario
| | AL - Altro (specificare)
| |

----&gt; Vedere Modelli da Pag. 149 a Pag. 152 del S.O. &lt;----

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO FORNITURE
Per ogni singolo intervento dovranno essere allegati oltre ai modelli
anzidetti anche i seguenti documenti:
* - Cronoprogramma degli adempimenti amministrativi e delle attività
tecniche;
* - Conto economico di previsione

| N. | | |
| Prog. | Descrizione dei campi | Descrizione dei contenuti |
| | | |
| Scheda n. | Ogni soggetto dovrà compilare il
| | campo inserendo un numero
| | progressivo per ogni intervento
| | presentato.
| |
| Codice | Il campo dovrà essere compilato
| | solo nel caso degli interventi già
| | inseriti nel Piano ed utilizzando i
| | primi tre spazi.
| |
1. | Obiettivi da perse- | A - Interventi di potenziamento nel
| guire in relazione al | settore delle iniziative sociali e
| Giubileo | dell'accoglienza.
| |
| | B - Interventi di conservazione e
| | valorizzazione nel settore dei
| | Beni Culturali.
| |
| | C - Interventi di manutenzione
| | delle reti infrastrutturali, del
| | patrimonio edilizio e di migliora-
| | mento dell'arredo urbano.
| |
| | D - Interventi di miglioramento nel
| | settore dell'accessibilità e della
| | mobilità.
| |
| | E - Potenziamento dei servizi
| | speciali (smaltimento rifiuti,
| | pronto soccorso, servizi ospdalieri
| | ecc.).
| |
| | F - Interventi nel settore della
| | informazione e della comunicazione.
| |
2. | Settori | Indicare i codici numerici così
| | come definiti ed attribuiti nel
| | Piano approvato.
| |
| | A - SOCIALE ED ACCOGLIENZA
| | A-01-Creazione di strutture per
| | l'assistenza e l'accoglienza alle
| | categorie disagiate
| | A-04-Restauro del complesso del
| | Buon Pastore
| | A-05-Dismissione e riutilizzo
| | Ospedale S. Maria della Pietà e
| | dell'Istituto V. Emanuele di Ostia
| | come centri di accoglienza per
| | pellegrini
| | A-06-Interventi per l'accoglienza
| | dei pellegrini in condizioni disa-
| | giate: interventi pubblici di
| | ristrutturazione e incentivi per
| | interventi privati ("privato
| | sociale").
| | A-07-Completamento della rete degli
| | ostelli e campeggi nella città
| | metropolitana e nella regione al
| | fine di potenziare l'offerta di
| | strutture ricettive a basso costo
| | (interventi finanziati nella misura
| | del 75% del costo di realizzazione)
| | A-08-Incentivi per la riqualifica-
| | zione delle strutture di accoglien-
| | za alberghiere ed extralberghiere.
| | A-09-Allestimento di un centro di
| | accoglienza per pellegrini nella
| | Corsia Sistina dell'Ospedale Santo
| | Spirito
| |
| | B - BENI CULTURALI
| | B-01-Area del Grande Campidoglio.
| | Palazzo Senatorio e Musei Capito-
| | lini
| | B-02-Area dei Fori Imperiali: nuovi
| | scavi, restauri e allestimenti
| | museali
| | B-03-Restauro e manutenzione del
| | percorso delle Mura storiche
| | B-04-Palazzo delle Esposizioni.
| | Restauro ed adeguamento funzionale
| | B-05-Palazzo Braschi. (Museo di
| | Roma). Restauro e adeguamento
| | funzionale
| | B-08-Museo Nazionale Romano (Museo
| | delle Terme, Palazzo Altemps,
| | Crypta Balbi)
| | B-09-Palazzo Barberini e Palazzo
| | Corsini (Galleria Nazionale d'Arte
| | Antica)
| | B-010-Museo Nazionale di Villa
| | Giulia (Villa Giulia e Villa
| | Poniatowski)
| | B-011-Galleria Nazionale d'Arte
| | Moderna
| | B-012-Interventi di restauro di
| | immobili e complessi di interesse
| | storico ed artistico (Roma e Lazio)
| | B-013-Restauri e interventi conser-
| | vativi di Chiese, Basiliche,
| | Monasteri, Oratori lungo gli itine-
| | rari storici del Giubileo
| | B-014-Interventi di restauro e ade-
| | guamento funzionale di altri Musei
| | Archeologici, Medioevali, Moderni
| | B-015-Interventi sulle aree archeo-
| | logiche di Ostia Antica e del Porto
| | di Traiano
| | B-016-Interventi di restauro e con-
| | solidamento di beni culturali
| | archeologici
| | B-018-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale nei luoghi di culto e di
| | visita nella provincia di Roma
| | B-019-Valorizzazione del patrimonio
| | culturale regionale (circuito ab-
| | bazie, santuari e monasteri)
| | B-020-Incentivi per attività cul-
| | turali di iniziativa pubblica e
| | privata connesse al Giubileo
| |
| | C - MANUTENZIONE E ARREDO URBANO
| | PATRIMONIO AMBIENTALE
| | C-01-Programma di manutenzione
| | straordinaria strade e aree verdi
| | nelle zone maggiormente sensibili
| | e programma di abbattimento bar-
| | riere architettoniche
| | C-02-Interventi di adeguamento
| | delle strutture per l'accessibi-
| | lità e dei servizi nelle princi-
| | pali aree di visita (Basiliche,
| | itinerari giubilari e catacombe)
| | C-03-Arredo urbano, manutenzione
| | delle facciate degli edifici sto-
| | rici ed incentivi per l'adeguamento
| | delle insegne commerciali
| | C-04-Area di Castel Gandolfo. Ade-
| | guamento delle infrastrutture
| | C-05-Giardini di Castel Sant'Angelo
| | Interventi di manutenzione
| | C-06-Giardini San Giovanni/via
| | Carlo Felice. Interventi di manu-
| | tenzione
| | C-07-Parco Casilino-Labicano.
| | Interventi di sistemazione a verde
| | C-08-Restauro del parco di villa
| | Borghese
| | C-09-Riqualificazione dei Parchi
| | della Caffarella e degli Acquedotti
| | (Appia Antica)
| | C-010-Restauro del Parco di villa
| | Ada Savoia
| | C-011-Recupero dell'area di San
| | Gregorio al Celio
| | C-012-Restauro del Parco di Villa
| | Doria Pamphilj
| | C-013-Sistemazione ambientale e
| | paesistica delle pendici di Monte
| | Mario e Casali Mellini
| | C-014-Bonifica delle pendici del
| | Gianicolo
| | C-015-Manutenzione straordinaria e
| | restauro del Parco di Colle Oppio
| | C-018-Riqualificazione ambientale
| | della provincia di Roma
| | C-019-Opere di risanamento igienico
| | sanitario del bacino del Tevere e
| | piano di raccolta differenziata dei
| | rifiuti nei luoghi di visita
| | dell'area metropolitana
| |
| | D - ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
| | NELL'AREA METROPOLITANA
| | D-02-Tram San Pietro/Aurelia
| | D-03-Tram Termini/San Pietro
| | D-04-Archeotram
| | D-05-Adeguamento del materiale
| | rotabile in dotazione e acquisto di
| | nuovi tram, treni, autobus urbani
| | ed extraurbani a basso impatto
| | ambientale
| | D-07-Realizzazione del sottopasso
| | Castel Sant'Angelo
| | D-08-Riqualificazione dell'area del
| | Gianicolo
| | D-09-Infrastrutturazione dell'area
| | della Stazione Tiburtina
| | D-010-Terza corsia dell'Autostrada
| | Roma-Fiumicino
| | D-011-Adeguamento del Grande Rac-
| | cordo Anulare nel tratto Pisana-
| | Aurelia
| | D-012-Realizzazione del tratto
| | viario Olimpica/Pineta Sacchetti
| | D-013-Miglioramento viabilità di
| | collegamento tra le diverse aree
| | submetropolitane di visita e di
| | accoglienza (Castelli Romani,
| | Litorale, e nodi ferroviari)
| | D-014-Miglioramento della viabi-
| | lità provinciale di collegamento
| | tra Roma e le aree di visita e di
| | accoglienza ("strade radiali")
| | D-015-Passante ferroviario dei
| | Laghi Bracciano-Castelli ed elet-
| | trificazione fino a Viterbo
| | D-016-Riqualificazione e prolunga-
| | mento del terminal turistico del
| | porto di Civitavecchia
| | D-018-Riqualificazione e potenzia-
| | mento delle linee A e B della
| | metropolitana e delle ferrovie
| | concesse (stazioni e infrastrutture
| | di servizio)
| | D-019-Aree di parcheggio attrezzate
| | nei principali nodi di scambio per
| | la sosta degli autobus turistici e
| | delle autovetture
| | D-020-Controllo e gestione del
| | traffico
| |
| | E - SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE
| | E-01-Contributo al sistema di
| | raccolta, trasporto, smaltimento
| | rifiuti delle aree di maggiore
| | afflusso di visitatori nel terri-
| | torio urbano e metropolitano
| | E-02-Contributo al potenziamento
| | servizi pubblici di emergenza:
| | servizio 118, mezzi di soccorso,
| | pronto soccorso ospedaliero, rete
| | ambulatoriale primo livello
| | E-03-Modernizzazione della vigilan-
| | za urbana (logistica e tecnologica)
| | E-04-Piano di valorizzazione delle
| | risorse umane
| | E-05-Sicurezza pubblica e protezio-
| | ne civile
| | E-06-Interventi a sostegno della
| | occupazione
| |
| | F - INFORMAZIONE COMUNICAZIONE
| | PREPARAZIONE E GESTIONE
| | DELL'EVENTO
| | F-01-Centro informativo, sala stam-
| | pa e iniziative per l'informazione
| | F-04-Contributo per attività orga-
| | nizzative ai sensi del Decreto
| | legge n. 349 del 3 luglio 1996
| | F-05-Sistemi informatici e telema-
| | tici per la gestione e la prepara-
| | zione del Giubileo
| |
3. | Soggetto proponente | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | estensori della proposta di inter-
| | vento
| |
4.1/ | Referente | Indicare nominativo, qualifica e
5.1/ | | recapito della persona alla quale
7.1 | | l'Ufficio del Programma possa fare
| | riferimento
| |
4. |Soggetto beneficiario | Indicare l'Amministrazione o Ente
| | destinatario del finanziamento
| |
4.2 | Totale delle risorse | Indicare il numero di addetti
| umane | totale che il soggetto proponente
| | e/o beneficiario intendono destina-
| | re esclusivamente alla gestione
| | dell'attuazione dell'intervento:
| | Dir. - Dirigente
| | T.L. - Tecnico laureato
| | A.L. - Amministrativo laureato
| | T.D. - Tecnico diplomato
| | A.D. - Amministrativo diplomato
| | A.Q. - Amministrativo qualificato
| |
5. | Stazione appaltante | Da compilarsi qualora il soggetto
| | beneficiario intenda avvalersi
| | della facoltà di cui al comma 9
| | dell'art. 1 della legge n. 651 del
| | 23.12.1997
| |
7. | Soggetto fruitore | Indicare il soggetto che a servizi
| | resi o bene acquisito assumerà la
| | gestione del bene o del servizio
| |
8. | L'intervento fa già | In caso di risposta affermativa
| parte di un altro | barrare la casella.
| programma | N.B.- Nel seguito, in tutti i casi
| | analoghi si intenderà affermativa
| | la risposta qualora la casella
| | corrispondente sia barrata e nega-
| | tiva nel caso opposto
| |
8.2 | Importo dei finanzia- | Nei campi dovranno essere riportate
| menti già attribuiti | le somme derivanti da finanziamenti
| | reperiti da fonti diverse dalla
| | legge 651
| |
8.2 | Legge di riferimento | COM - Finanziamento Comunitario
| | S - Finanziamento in base a legge
| | dello Stato
| | R - Finanziamento in base a legge
| | regionale
| | P - Finanziamento previsto nel
| | bilancio provinciale
| | C - Finanziamento previsto nel
| | bilancio comunale
| | PR - Finanziamento privato
| | Es. S/Legge n. 396/90
| |
9. | Tipologia della forni-| Accoglienza ed assistenza ai disa-
| tura | giati
| | Incentivi per iniziative culturali
| | Riqualificazione ambientale
| | Trasporti pubblici - forniture
| | mezzi
| | Ospedali e prima assistenza
| | Interventi igienico - sanitari
| | Smaltimento rifiuti urbani
| | Vigilanza urbana
| | Valorizzazione risorse umane
| | Sicurezza e protezione civile
| | Preparazione e gestione Evento
| | AL - Altro (specificare)
| |
10. | Descrizione dell'in- | Descrivere le categorie di lavori
| tervento | concernenti la realizzazione dello
| | intervento ed i dati tecnici ed
| | economici più significativi rela-
| | tivi allo stesso. Ad esempio:
| | - Metri cubi lordi
| | - Superficie coperta totale
| | - N. posti letto
| | - Sviluppo lineare
| | - Altro
| | - Costo previsto per metro cubo
| | (Lit./mc.)
| | - Costo previsto per metro quadro
| | (Lit./mq.)
| | - Costo previsto per posto letto
| | (Lit./n.)
| | - Costo previsto a metro lineare
| | (Lit./ml.)
| | Altro costo parametrizzato (speci-
| | ficare)
| |
| | BPC - Beni patrimoniali comunali
| | BPE - Beni di proprietà di Enti di
| | diritto pubblico
| | BPEE- Beni di proprietà di Enti
| | Ecclesiastici
| | PRI - Beni di proprietà privata
| | BPSE- Beni di proprietà di Stati
| | esteri (Stato Città del
| | Vaticano)
| |
10.5 | Modalità di acquisi- | O - Occupazione d'urgenza
| zione | E - Esproprio
| | A - Acquisto
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.6 | Servitù | PRD - Prediali
| | UC - Usi civici
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.7 | Vincoli | 1089 - Vincolo ex lege n. 1089/39
| | 1497 - Vincolo ex lege n. 1497/39
| | 431 - Vincolo ex lege n. 431/85
| | AL - Altro (specificare)
| |
10.10 | Connessioni dirette o | il codice dell'intervento deve
| indirette con il | essere compilato esclusivamente
| Piano | nel caso di interventi già inse-
| | riti nel piano (Riportare il codi-
| | ce in prima facciata)
| | il codice interventi connessi deve
| | essere compilato in tutti i casi
| | facendo riferimento al piano
| | approvato
| | codice connessione sarà compilato
| | a cura dell'Ufficio
| |
14. | Stato attuale della | 1 - Studio di fattibilità
| progettazione | 2 - Studi e sondaggi
| | 3 - Progetto preliminare
| | 4 - Progetto definitivo
| | 5 - Progetto esecutivo
| |
15. | Costo presunto | il costo totale riportato nella
| dell'intervento | ultima casella dovrà essere uguale
| | all'importo finanziato o da
| | finanziarie
| |
18./ | Approvazioni o pareri | indicare quali pareri siano già
18.1 | da ottenre o già | stati rilasciati e quali siano
| ottenuti: | ancora da rilasciare;
| | per quelli da rilasciare indicare
| | anche i tempi previsti per il
| | rilascio.
| | Nel caso di Accordi di Programma
| | e/o Conferenze di servizi indicare
| | anche i soggetti di cui si prevede
| | la convocazione
| | CS - Parere del Consiglio supe-
| | riore dei lavori pubblici
| | AdP - Accordo di programma
| | CdS - Conferenza di servizi
| | G.R..- Giunta Regionale
| | C.R..- Consiglio Regionale
| | G.P..- Giunta Provinciale
| | C.P..- Consiglio Provinciale
| | G.C..- Ginta Comunale
| | C.C..- Consiglio Comunale
| | A.L..- Altro (specificare)
| |
19. | Modalità di realiz- | AP. - Appalto
| zazione | C - Concessione
| | E. - Economia
| | Al. - Altro
| |
19.2 | Procedure di affida- | BE - Bando di gara europeo
| mento | AG - Avviso di gara
| | AF - Affidamento diretto
| | CF - Cottimo fiduciario
| | AL - Altro (specificare)
| |

----&gt; Vedere Modelli da Pag. 161 a Pag. 207 del S.O. &lt;----