Serie Generale n. 270 del 18-11-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 giugno 1996
Approvazione della perizia di variante della convenzione n. 86/90 per la ristrutturazione del complesso castellano di Riccia - II lotto. (GU Serie Generale n.270 del 18-11-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 86/90, stipulata in data 29 marzo 1991 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la
comunità montana Fortore Molisano, regolante il finanziamento per
assicurare la realizzazione dei lavori dell'Accademia Ricciana del
restauro ristrutturazione complesso castellano di Riccia - II lotto;
Vista la relazione tecnica della comunità montana Fortore Molisano
prot. n. 3287 del 28 novembre 1995, con la quale si richiede
l'approvazione di una perizia di variante per la ristrutturazione del
complesso castellano di Riccia - II lotto;
Vista la delibera di giunta della comunità montana del 30 ottobre
1995, n. 376;
Vista la nota n. 15614 del 4 ottobre 1995 con la quale la
soprintendenza archeologica esprimeva il nulla-osta per il progetto
di che trattasi, condizionandolo ad alcune prescrizioni;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/607 del 13
febbraio 1996, come integrato dalla nota n. 9/2167 del 10 giugno
1996;
Visti i rapporti del nucleo di valutazione n. 8/3251 del 5 febbraio
1996 e n. 8/858 del 12 giugno 1996;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella
relazione prot. n. 3287 del 28 novembre 1995 già citata in premessa;
2) di non approvare l'aumento della voce "spese generali" stante
che i lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di
convenzione;
3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
indicato:
Valore in milioni di lire
Da Da
Quadro economico convenz. aggiud. I Variante
- - - -
Lavori ) 3.831 4.125,5
Acquisizione immobili ) 4.400 230 180
Impianti/allacci ) 258 32,4
Imprevisti 300 ) 6,7 (*)
Lievitazione prezzi 100 ) 180 181,5
Spese generali 510 525 510 (*)
I.V.A. 190 166 463,9
Ribassi d'asta - 310 -
------- ------ ---------
Totale. . . 5.500 5.500 5.500
(*) È stata stornata dalla voce spese generali la somma di lire
6.700.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La
somma stornata viene imputata alla voce "imprevisti".
4) di approvare la proroga dei termini di convenzione di diciotto
mesi e cioè fino al 4 gennaio 1998, tenuto conto della proroga, già
concessa, al 4 luglio 1996.
Roma, 26 giugno 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 302