Serie Generale n. 239 del 12-10-1995
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 agosto 1995
Variante e proroga di termini relativi alla convenzione n. 8/88 per la realizzazione dell'invaso di Lentini, secondo lotto, canale Zena-Barbajanni-Trigona e Cave al serbatoio. (GU Serie Generale n.239 del 12-10-1995)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;
Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con la quale si approvava
il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per
l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 64/1986;
Vista la convenzione n. 8/88, stipulata in data 2 marzo 1989 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
Consorzio di bonifica del lago di Lentini, regolante il finanziamento
del progetto approvato dal CIPE;
Vista la richiesta del Consorzio di bonifica del lago di Lentini di
approvazione della perizia di variante e di concessione della proroga
dei termini di convenzione di 1.130 giorni a partire dal 14 agosto
1993;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici il 26 giugno 1995 e dal nucleo ispettivo
per la verifica degli investimenti pubblici il 5 maggio 1995;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione
n. 8/88, che di seguito si elencano:
1) irrobustimento delle arginature a monte delle traverse dei
torrenti Zena e Barbajanni; esecuzione di brevi risvolti arginali a
valle delle suddette traverse e su entrambe le sponde, intasamento
con malta di cemento e sabbia delle platee formate da blocchi di
pietrame;
2) leggera rettifica della geometria delle traverse, per la parte
in elevazione;
3) adozione di particolari accorgimenti per adottare le paratoie
metalliche a settore all'andamento della corrente;
4) adeguamento delle arginature dei suddetti torrenti, con
riferimento sia ai materiali impiegati, sia alla geometria delle
sezioni da adottare, sia all'andamento planimetrico;
5) sistemazione a verde delle zone a monte delle traverse;
6) realizzazione dei dispositivi di continuità idraulica;
7) copertura, per opere di presa, dei dispositivi di raccolta,
dissabbiamento ed immissione delle acque nel canale di derivazione;
8) riadeguamento della configurazione delle arginature
all'andamento morfologico delle sponde;
9) revisione ed adattamento del tracciato della nuova s.p. 69;
10) risagomatura degli speroni in blocchi di pietra, copertura
degli stessi con terriccio e sistemazione a verde;
11) nuova tipologia delle strade di servizio; copertura delle
arginature e della zona circostante con terriccio e piantumazione con
essenze locali e canneto;
12) adozione di particolari dispositivi che consentano la
riduzione dell'altezza delle strutture metalliche che emergono dalle
traverse;
13) realizzazione di una recinzione a protezione
dei fondi che fronteggiano la s.p. 16 Lentini-Scordia;
14) adattamento delle strutture onde rendere minimo l'impatto
ambientale;
15) l'installazione di un dispositivo di emergenza per
l'abbattimento straordinario delle paratoie a ventola delle traverse;
b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:
(importi
in milioni)
-
Lavori 90.973
Imprevisti 16.574
Lievitazione prezzi 3.000
Spese generali 9.527
IVA 20.302
Ribassi d'asta 7.597
-------
Totale. . . 147.973
c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di 1.130
giorni a partire dal 14 agosto 1993.
Roma, 8 agosto 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 198