Serie Generale n. 57 del 10-3-2003
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 18 febbraio 2003
Realizzazione intervento "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3o intervento". (Ordinanza n. 341). (GU Serie Generale n.57 del 10-03-2003)

Ente realizzatore: Assessorato regionale lavori pubblici;
Ente attuatore: consorzio di bonifica della Nizza;
Approvazione perizia di variante n. 3.

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995, n. 2424, in data 24 febbraio 1996 e n.
3243 del 29 settembre 2002;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la
protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002,
articoli 13 e 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128
del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio
1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n.
268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del
27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le
quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il
superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma
commissariale sono ricompresi i lavori "Derivazione ad acqua fluente
per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione
deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3o
intervento";
Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996,
della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e della legge regionale
15 aprile 1998, n. 11 - con mutuo da contrarsi con Cassa depositi e
prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico
stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di
previsione dell'assessorato dei lavori pubblici cap. 08173-00;
Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo
complessivo di L. 26.460.000.000 pari ad Euro 13.665.449,5 avente il
seguente quadro economico:

=====================================================================
| Importi in lire
=====================================================================
A) Lavori: |
lavori di contratto.... | 13.050.946.196
lavori integrativi.... | 2.080.000.000
| 15.130.946.196
B) Somme a disposizione: |
espropriazioni.... | 416.587.000
imprevisti.... | 5.306.968.076
spese generali.... | 2.149.424.574
IVA (20% di A + B3).... | 3.456.074.154
totale somme a disposizione.... | 11.329.053.804
Totale . . . | 26.460.000.000
| Euro 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2001 è stata
approvata una perizia di variante n. 1 che ha così modificato il
quadro economico:

=====================================================================
| Importi in lire
=====================================================================
A) Lavori: |
lavori di contratto.... | 13.050.946.196
lavori integrativi.... | 2.080.000.000
importo netto perizia n. 1.... | 458.831.171
| 15.589.777.367
B) Somme a disposizione: |
espropriazioni.... | 416.587.000
imprevisti.... | 4.679.477.054
spese generali.... | 2.213.502.213
IVA (20% di A + B3).... | 3.560.665.916
totale somme a disposizione.... | 10.870.222.633
Totale . . . | 26.460.000.000
| Euro 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 325 del 4 ottobre 2002 è stata
approvata una perizia di variante n. 2 avente il seguente quadro
economico:

=====================================================================
| Importi in lire | Importi in euro
=====================================================================
A) Lavori.... | 15.539.777.367| 8.025.625,23
B) Somme a disposiz. | |
espropriazioni.... | 416.587.000| 215.149,23
imprevisti.... | 4.739.477.504| 2.447.735,86
spese generali.... | 2.213.502.213| 1.143.178,49
IVA (20% di A+B3) | 3.550.655.916| 1.833.760,74
Totale somme a disposizione | 10.920.222.633| 5.639.824,32
Totale . . . | 26.460.000.000| 13.665.449,55

Atteso che il Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione
Sardegna, a seguito di richiesta formulata dal Consorzio di bonifica
della Nurra, conformemente a quanto previsto del nulla osta generale
rilasciato dal medesimo ufficio in data 7 febbraio 1996, di
assegnazione del taglio delle piante ricadenti lungo il tracciato
della condotta, con nota n. 4767 del 23 maggio 2002, ha subordinato
l'autorizzazione di propria competenza alla modifica del tacciato
previsto in progetto, al fine di evitare il taglio di centoquaranta
piante di quercia da sughero ultrasecolari limitandolo a sole dieci
piante, senza comunque inficiare le caratteristiche dell'opera;
Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha conseguentemente
predisposto una perizia di variante n. 3 che prevede la realizzazione
della condotta su un tacciato leggermente diverso e più lungo di
105,23 m rispetto a quello del progetto originario comportante un
aumento di spesa pari a Euro 56.449,43 (L. 109.301,337)
corrispondente al 0,698% dell'importo contrattuale avente il seguente
quadro economico:

=====================================================================
|Importi in lire|Importi in euro
=====================================================================
A) Lavori: | |
---------------------------------------------------------------------
A1) importo netto lavori contratto | |
in essere | 15.539.777.367| 8.025.625,23
---------------------------------------------------------------------
A2) importo netto nuove lavorazioni| 109.301.337| 56.449,43
---------------------------------------------------------------------
Totale lavori . . . | 15.649.078.704| 8.082.074,66
---------------------------------------------------------------------
B) Somme a disposizione: | |
---------------------------------------------------------------------
espropriazioni | 463.297.424| 239.273,15
---------------------------------------------------------------------
imprevisti (IVA inclusa) | 4.550.168.183| 2.349,965,75
---------------------------------------------------------------------
spese generali | 2.223.033.290| 1.148.100,88
---------------------------------------------------------------------
IVA (20% di A+B3) | 3.574.422.399| 1.846.035,11
---------------------------------------------------------------------
Totale somme a dispos. | 10.810.921.296| 5.583.374,89
---------------------------------------------------------------------
Totale progetto . . . | 26.460.000.000| 13.665.449,55

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota
prot. n. 1281 del 21 gennaio 2003 ha trasmesso il parere dell'ufficio
tecnico istruttore n. 10/SDR del 20 gennaio 2003 con il quale si
esprime valutazione favorevole all'approvazione della perizia n. 3
dell'intervento "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione
dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo,
pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3o intervento" del maggiore
importo di Euro 56.449,43, per la quale non si ritiene necessario
acquisire il parere del C.T.AR.;
Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto
1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore
dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n.
2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti
di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al
"Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica" e per
l'attuazione della programmazione commissariale;
Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le
finzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze
commissariali sopracitate;

Ordina:
1. È approvata la perizia di variante in aumento n. 3 relativa ai
lavori di: "Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione
dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo,
pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3o intervento" secondo il seguente
quadro economico:

=====================================================================
|Importi in lire|Importi in euro
=====================================================================
A) Lavori: | |
---------------------------------------------------------------------
A1) importo netto lavori contratto | |
in essere | 15.539.777.367| 8.025.625,23
---------------------------------------------------------------------
A2) importo netto nuove lavorazioni| 109.301.337| 56.449,43
---------------------------------------------------------------------
Totale lavori . . . | 15.649.078.704| 8.082.074,66
---------------------------------------------------------------------
B) Somme a disposiz: | |
---------------------------------------------------------------------
espropriazioni | 463.297.424| 239.273,15
---------------------------------------------------------------------
imprevisti (IVA inclusa) | 4.550.168.183| 2.349.965,75
---------------------------------------------------------------------
spese generali | 2.223.033.290| 1.148.100,88
---------------------------------------------------------------------
IVA (20% di A+B3) | 3.574.422.399| 1.846.035,11
---------------------------------------------------------------------
Totale somme a dispos. | 10.810.921.296| 5.583.374,89
---------------------------------------------------------------------
Totale progetto . . . | 26.460.000.000| 13.665.449,55

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza
si richiama quanto previsto dalle sopracitate ordinanze n. 221 del
13 ottobre 2000 e n. 252 del 20 luglio 2001.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
Cagliari, 18 febbraio 2003
Il sub-Commissario: Duranti