Serie Generale n. 85 del 11-4-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997
Convenzione n. 171/1990 - Piano generale di sviluppo per la valorizzazione turistica del territorio di Maratea e Trecchina (Potenza). Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 236/1997). (GU Serie Generale n.85 del 11-04-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 171/1990 stipulata in data 29 ottobre 1991
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ed il
comune di Maratea regolante il finanziamento di L. 15.000 milioni per
la realizzazione del piano generale di sviluppo per la valorizzazione
turistica del territorio di Maratea e Trecchina;
Vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 13 marzo
1996 con la quale sono state approvate variazioni al progetto
originario con conseguente modifica del quadro economico della
convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini di
convenzione sino al 31 ottobre 1997, sulla base della previsione di
superamento, entro il 31 dicembre 1996, degli ostacoli realizzativi
ai lavori in convenzione (dissequestro da parte dell'autorità
giudiziaria del cantiere relativo al parcheggio da realizzare in
località Cappuccini);
Vista la deliberazione del comune di Maratea n. 130 dell'11
settembre 1997, resa esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma,
della legge n. 142/1990, con la quale è stata approvata una nuova
perizia di assestamento che prevede, tra l'altro, la realizzazione di
un nuovo parcheggio in una area, appositamente sistemata, a valle di
quello dei "Cappuccini" che in tal modo viene escluso dal progetto,
non essendo intervenuto il richiesto dissequestro da parte
dell'autorità giudiziaria;
Vista la nota del 12 settembre 1997, n. 7988, con la quale l'ente
attuatore ha trasmesso la suddetta perizia di variante secondo la
procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 ed ha
richiesto altresì una proroga di mesi 12 al termine della
convenzione;
Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione n. 9/3863 del 10
novembre 1997, sulla perizia in esame rileva essenzialmente:
1) la perizia in esame consente di escludere dal progetto le opere
comprese nel cantiere oggetto di sequestro giudiziario, venendo meno
in tal modo la condizione cui era subordinata la proroga concessa con
la delibera del CIPE del 3 marzo 1996;
2) la variante comprende opere aggiuntive non previste in
convenzione per le quali non risultano approvazioni, autorizzazioni o
nulla osta da parte delle autorità competenti;
3) l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha trasmesso copia della
richiesta di rinvio a giudizio dalla quale risulta che il giudice
penale sta accertando l'esistenza dei reati di falso e truffa in
ordine ai presupposti previsti dalla legge per la concedibilità del
finanziamento;
Vista la dichiarazione in data 28 ottobre 1997 del comune di
Maratea attestante la completezza della progettazione e la
cantierabilità dei lavori;
Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 20
novembre 1997 n. 8/1418, esprime parere favorevole sia
all'approvazione della variante trattandosi di lavori essenziali ai
fini della fruibilità e funzionalità del complesso delle opere
previste nel progetto originario, sia alla concessione della
richiesta proroga di mesi 12 ai termini della convenzione;
Tenuto conto che le opere previste in convenzione hanno uno stato
di avanzamento fisico del 74% circa e che la perizia in esame
consente il completamento dell'intervento con la piena fruibilità e
funzionalità dell'opera;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 171/1990 ed il nuovo quadro economico della medesima,
di seguito indicato;
2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi
12.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
_____________________________________________________________________
Descrizione | Convenzione | Variante | Variante
| originaria | precedente | in esame
_________________________|______________|______________|_____________
Lavori ed espropri | 11.810 | 11.340 | 9.931
_________________________|______________|______________|_____________
Imprevisti | 407 | 695 | 1.269
_________________________|______________|______________|_____________
Lievitazione prezzi | 250 | 293 | 898
_________________________|______________|______________|_____________
Spese generali | 1.447 | 1.361 | 1.447
_________________________|______________|______________|_____________
I.V.A. | 1.086 | 1.311 | 1.455
_________________________|______________|______________|_____________
TOTALE | 15.000 | 15.000 | 15.000
_________________________|______________|______________|_____________
Roma, 3 dicembre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 26