Serie Generale n. 184 del 10-8-2009
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 9 luglio 2009
O.P.C.M. 3711/08. Ripristino della funzionalita' del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 / Comparto C - Approvazione quadro economico rimodulato. (Ordinanza n. 14). (09A09313) (GU Serie Generale n.184 del 10-08-2009)

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E
27/28 NOVEMBRE 2008
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato,
sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel
territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del
22 ottobre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711
del 31 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali
predetti;
Visto l'art. 1, comma 3, lettera b) della predetta ordinanza che
dispone che il Commissario delegato provvede al ripristino, in
condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate,
agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria della
viabilità e degli alvei dei corsi d'acqua e alle opere di
prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
Vista la propria ordinanza n. 3 del 25 novembre 2009 con la quale
sono stati programmati gli interventi urgenti di ripristino delle
reti idriche e fognarie del comune di Capoterra e degli altri comuni
colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 da realizzarsi a cura
della Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico
integrato;
Vista la propria ordinanza n. 2 del 5 febbraio 2009 con la quale,
tra l'altro, è stato approvato il quadro economico dei lavori di
estrema urgenza «Ripristino della funzionalità del servizio idrico
integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 /
Comparto C» recante il seguente quadro economico:

----&gt; Vedere a pag. 91 &lt;----

Atteso che la società Abbanoa Spa con la nota predetta ha
comunicato che i lavori suddetti, consegnati in via d'urgenza in data
12 marzo 2009 e tutt'ora in corso, hanno necessitato, a seguito di
verifiche puntuali impossibili da effettuare in fase di elaborazione
progettuale, l'inserimento e la modifica di alcune lavorazioni
inizialmente non previste ma comunque tali da richiedere la
predisposizione di una perizia suppletiva e di variante superiore ai
limiti previsti dal comma 3 art. 132 della legge n. 163/2006 per il
quale si richiede specifico provvedimento di deroga in riferimento
all'urgente completamento dei lavori stessi;
Ritenuto di dover procedere:
all'approvazione del quadro economico dell'intervento «Ripristino
della funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti
dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - comparto C» relativo ai lavori
in corso di realizzazione con procedure di estrema urgenza;
alla deroghe normativa richiesta dalla Società Abbanoa Spa ai
fini dell'urgente realizzazione dei lavori;
Ordina:

Art. 1.

Approvazione nuovo quadro economico
1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione al
permanere delle gravi condizioni di carattere igienico-sanitarie
nell'area interessata dai lavori di ripristino del servizio
idrico-fognario nel territorio di Capoterra, ed alla conseguente
necessità di completare detti lavori con estrema urgenza, è
autorizzata la realizzazione di una perizia di suppletiva e di
variante dell'intervento «Ripristino della funzionalità del Servizio
Idrico Integrato nei comuni colpiti dall'alluvione del 22 ottobre
2008 - comparto C» fino al 10% dell'importo contrattuale, in deroga
al disposto di cui al comma 3 dell'art. 132 del decreto legislativo
n. 163/2006.
2. Il quadro economico dei lavori di «Ripristino della
funzionalità del Servizio Idrico Integrato nei comuni colpiti
dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - comparto C», a seguito della
realizzazione della perizia di variante di cui al punto precedente è
rimodulato come segue:

----&gt; Vedere a pag. 92 &lt;----

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza,
si richiamano le Ordinanze commissariali n. 2 del 10 novembre 2008,
n. 3 del 25 novembre 2008, n. 2 del 5 febbraio 2009, la convenzione
tra Abbanoa Spa e Regione Autonoma della Sardegna e tutte le leggi
generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme
del codice civile in quanto applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino
Ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 9 luglio 2009
Il commissario delegato: Cappellacci