Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 30 giugno 2004
Lavori di rimozione della pavimentazione sottostante la moquette sul Palazzo della Regione eseguiti dall'Impresa Passaro S.a.s. di Peschiera Borromeo (Milano). Contratto 3709 del 17 maggio 2001. Approvazione della variante suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 157). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19
dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1);
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 è stato confermato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, già incaricato
giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003;

RICHIAMATA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02.
ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero
già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la
Giunta della Regione Lombardia autorizzava la cessione a favore del
Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18 aprile
2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento
della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al
Commissario Delegato del contratto rep. n. 3709/UR del 17 maggio 2001
- originariamente stipulato tra Regione Lombardia e impresa Passaro
s.a.s. di Peschiera Borromeo (MI) - incluso nel citato allegato "A" e
relativo alla rimozione della faesite sottostante la moquette nel
Palazzo della Regione, sottoscrizione avvenuta in data 18.03.2003;

VISTA:

- la documentazione tecnico contabile relativa alla perizia di
variante suppletiva n. 1, allegata dalla Direzione lavori alla nota
di trasmissione del 28 maggio 2004, il tutto protocollato dalla
Gestione Commissariale in data 10 giugno 2004 prot.
K1.2004.0001397;
- la nota del 15 giugno 2004 prot. B1.20040051659 con la quale la
Direzione lavori forniva i chiarimenti richiesti dalla Gestione
Commissariale in merito alla tempistica del contratto de quo;
- la nota del 30 giugno 2004 prot. B1.2004.0064044 con la quale la
Direzione Lavori precisava che il piano 300 della Torre - occupato
dal Presidente della Regione Lombardia al momento della
progettazione - non era stato indagato;

RILEVATO dalla suddetta documentazione e, in particolare, dalla
relazione tecnico-economica, che:

- la pavimentazione da rimuovere era presente, oltre che sui 22
previsti dal contratto, anche sul piano 30^;
- sui piani 23^, 24^, 25^ e 26^ era presente anche la moquette, non
rimossa a suo tempo a causa dei puntelli per la messa in sicurezza
del solaio del 26^ piano resa necessaria a seguito dell'impatto del
velivolo avvenuto il 18 aprile 2002;
- in ragione dei lavori di ripristino dell'impalcato 26^ -
necessitati dall'incidente - le quantità di faesite rimossa al
piano si riducevano a 560 mq;
- in corso d'opera si è riscontrata ai piani 21^, 22^, 23^, 24^ e
25^ una situazione diversa da quella prevista in progetto essendo
stata riscontrata una diversa tipologia di incollaggio tra lo
strato di faesite ed il massetto sottostante, che ha comportato
operazioni di rimozione più complesse e laboriose;
- si è reso necessario l'allestimento di cesate perimetrali a
protezione dei lavori di restauro sulle facciate già eseguiti in
corrispondenza dei piani 23, 24, 25, 26, 27;
- la previsione di cui all'art. 18 del capitolato speciale in ordine
al tempo utile per dare ultimati i lavori a ogni singolo piano - 7
giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna
-presupponeva come ovvia condizione la completa disponibilità dei
piani della Torre, che fino alla data dell'Evento - che ha
stravolto la programmazione degli interventi - ha continuato ad
essere occupata dal personale della Regione Lombardia;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte di approvare perizia di
variante suppletiva n. 1, il cui importo dei lavori ammonta ad euro
30.653,52=

DISPONE

Art. 1 - in esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della
legge 109/94 prevista dall'art. 3 dell'Ordinanza
Ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, stante la
riconducibilità della maggiori lavorazioni all'incidente
aereo e alle indagini rese possibili successivamente allo
stesso, di approvare - per tutte le ragioni esposte in
premessa che si intendono integralmente ritrascritte - tutte
documentate dagli atti di perizia e dalle note della
Direzione Lavori del 15 giugno 2004 prot. B1.20040051659 e
del 30 giugno 2004 prot. B1.2004.0064044 - perizia di
variante suppletiva n. 1 al contratto n. rep. 3709/UR del 17
maggio 2001 stipulato con la società Passaro s.a.s. di
Peschiera Borromeo (MI) relativo alla rimozione della
pavimentazione sottostante la moquette sui piani del Palazzo
della Regione Lombardia;

Art. 2 - di dare atto che gli atti di perizia, depositati presso la
Gestione Commissariale - si compongono di:

- relazione tecnica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- schema di atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento n.
1;
- schede analisi dei nuovi prezzi (NP1, NP2, NP3)
- liste in economia;

Art. 3 - di dare altresì atto che il maggior importo da finanziare,
risultante dal quadro economico ammonta ad euro 41.069,95.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera