5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 79 del 10-7-2020
AVVISI E BANDI DI GARA
AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero 31 - 48122 Ravenna (RA) Italia Codice Fiscale: 92033190395
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.79 del 10-7-2020)

Variante in corso d'opera - Modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs.
50/2016


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale - Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel.
0544-608811 - Fax 0544-608890 PEC: direzione.tecnica@port.ravenna.it
Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. - Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV: : 45252124-3 Lavori di dragaggio e di pompaggio - Codice NUTS
ITH57
DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: realizzazione di
"Interventi di sistemazione fondali del porto canale di Ravenna",
CUP: C69I19000180005 - CIG: 8149578C81. Categoria prevalente: OG7
classe I. Con Delibera Presidenziale n. 15 del 10.02.2020, l'appalto
in oggetto è stato aggiudicato a Menela.com S.r.l., Via Maestri del
Lavoro n.50 - 30015 Chioggia (VE) - C.F. e P.IVA 03783320272, per un
importo contrattuale complessivo di € 145.211,44, non imponibile IVA
ai sensi dell'art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. - Durata del
contratto: 64 giorni naturali e consecutivi.
AUMENTO DEL PREZZO: a seguito variante il maggior importo è di €
70.293,56.
MOTIVI DELLE MODIFICHE Come riportato nella Relazione generale di
variante della quale si riporta un estratto: "[...] i rilievi
batimetrici eseguiti in corso d'opera hanno portato alla luce una
situazione diffusa di interramento di alcune aree di banchina,
maggiore rispetto a quanto previsto in progetto, legata a
sopravvenute modifiche della morfologia dei fondali, che essendo
composti da materiali fini sono estremamente suscettibili al
passaggio ed all'accosto delle navi. [...] La variante discende dalla
necessità di intervenire con sollecitudine alla rimozione delle
problematiche emerse, tramite l'esecuzione di livellamento in misura
adeguata alle esigenze sopravvenute e quindi con lo spostamento di
maggior quantitativo di materiale.
DATA DI DECISIONE con Delibera Presidenziale n. 102 del 20.05.2020
è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che prevede
un nuovo importo complessivo dei lavori pari ad € 215.505,00 (di cui
€ 210.005,00 per lavori a misura ed € 5.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso), ed un maggior termine contrattuale
di 20 giorni naturali e consecutivi.
CIG Variante: 8297600422.
In attuazione alla sopracitata DP 102/20, in data 16.06.2020 è
stato stipulato l' Atto Aggiuntivo n. 01 PEC Prot. 3815 al Contratto
d'appalto dei Lavori di che trattasi rif. PEC Prot. 2806 del
28.04.2020.
INFORMAZIONI: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo
finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Marco Farinatti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per
presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di
ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.
Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 08.07.2020

Il direttore tecnico
Fabio Maletti


TX20BFG15097