Serie Generale n. 144 del 22-6-2000
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI
DECRETO 19 aprile 2000
Modificazioni del Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000. Legge 23 dicembre 1996, n. 651. (GU Serie Generale n.144 del 22-06-2000)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi
per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed
integrato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di
Roma capitale e Giubileo 2000;
Vista la deliberazione n. 5/2000, adottata dalla Commissione per
Roma Capitale ex lege n. 651/1996, nella seduta del 5 aprile 2000;
Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di
dover procedere all'adozione delle modificazioni del Piano degli
interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla
deliberazione n. 5/2000, della Commissione per Roma Capitale;
Decreta:
Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del Piano degli
interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla
Commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis, della legge
23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 5 aprile 2000, con
deliberazione n. 5/2000, allegata al presente provvedimento di cui
forma parte integrante.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro: Bordon
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 372

Allegato
COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE
(ex lege n. 651/1996)
Deliberazione n. 5/2000
Seduta del 5 aprile 2000
Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del Piano degli interventi per
il Grande Giubileo del 2000.
La Commissione per Roma Capitale
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551,
recante: "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000";
Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante "Disposizioni
temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza
del Grande Giubileo dell'anno 2000";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 1996, afferente l'adozione del Piano degli interventi
per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 20 gennaio 2000, concernente la delega di funzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici
in materia di Roma Capitale e Giubileo del 2000;
Vista la nota in data 3 aprile 2000, con la quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori
pubblici, delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000, a presiedere la
seduta in data odierna;
Visto il decreto dirigenziale n. 130 del 5 dicembre 1997 con il
quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 651/1996, a
seguito di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato all'A.T.I.,
avente come mandataria la Italconsult S.p.a., il servizio di
monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano di cui alla legge n.
651/1996;
Visto il rapporto trimestrale del soggetto monitore alla data del
31 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario
straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli
interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno
2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;
Udita la relazione del coordinatore dell'Ufficio per Roma
Capitale e grandi eventi in ordine:
agli adempimenti eseguiti dall'Ufficio per Roma Capitale e
grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data
del 31 dicembre 1999;
alle richieste presentate da soggetti titolari, e non, di
interventi inclusi nel Piano;
Richiamata la propria deliberazione n. 3/1999 del 9 dicembre 1999
ed, in particolare, il punto 23 del dispositivo che recita: "Ciascun
soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro il 10 gennaio
2000, all'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, il certificato
di ultimazione lavori ovvero, ove questa non sia intervenuta, lo
stato di avanzamento e di consistenza del cantiere alla data del
31 dicembre 1999, determinato sulla base delle risultanze del
registro di contabilità e, nel caso di forniture o servizi, la
certificazione, del responsabile del procedimento, in ordine alla
quantificazione della fornitura acquisita o del servizio reso alla
data del 31 dicembre 1999. Tale documentazione deve essere corredata
da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati,
sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario. Sulla base di tale
documentazione, la Commissione si riserva di determinarsi in ordine
al definanziamento degli interventi per i quali non risulti
comprovata l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 1999,
ovvero, in via eccezionale, e prescindendo da valutazioni
discrezionali circa la natura e la destinazione dell'intervento, di
assentire il differimento del termine di ultimazione oltre tale data,
ove il ritardo non risulti imputabile al soggetto beneficiario,
bensì sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore".
Considerato che, in esecuzione di tale decisione, l'Ufficio per
Roma Capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti
beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il
certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse
intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento, supportato da
una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati,
significando che, sulla base della suddetta documentazione la
Commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto
beneficiario, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire
un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi
non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso
fortuito o forza maggiore;
Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed
integrazioni suddette, degli esiti del monitoraggio, della
documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari,
di modificare ed integrare il Piano degli interventi per il Grande
Giubileo dell'anno 2000;
Ritenuto di assentire i termini suppletivi di ultimazione dei
lavori per gli interventi di cui all'allegato A, in quanto i motivi
di ritardo, riferiti nelle rispettive relazioni rese in sede di
rendicontazione e sinteticamente indicati a fianco di ciascun
intervento, appaiono ascrivibili alla causa di forza maggiore o al
caso fortuito e, comunque, non riconducibili alla diretta
responsabilità del soggetto beneficiario o a sua colpa;
Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 4/2000
del 27 marzo 2000, sono nella disponibilità di questa Commissione
L. 32.463.482.807, oltre L. 840.156.729 che, al momento, figurano nel
bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per un
complessivo ammontare di L. 33.303.639.536;
Considerato che, a seguito dell'intervenuta approvazione del
quadro tecnico-economico di progetto esecutivo e/o dell'espletamento
della gara di appalto degli interventi di cui all'allegato B,
risultano necessarie, per la realizzazione, minori occorrenze
finanziarie pari ad un ammontare complessivo di L. 846.786.987;
Ritenuto, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni
finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato
B, nelle misura a fianco di ciascuno di essi indicata;
Ritenuto di disporre i definanziamenti ex art. 1, comma 3-bis,
della legge n. 651/1996, stabilendo che, nei casi nei quali nel Piano
figuri una quota di cofinanziamento, il definanziamento venga operato
pro-quota, ovvero l'entità del definanziamento sia proporzionale
alla quota di finanziamento attribuita;
Ritenuto, a seguito della suddetta procedura di rendicontazione
degli interventi alla data del 31 dicembre 1999 e delle comunicazioni
presentate dai soggetti beneficiari, di disporre, ex art. 1, comma
3-bis, della legge n. 651/1996 - per mancata osservanza delle
indicazioni temporali di piano, non riconducibili ad ipotesi di forza
maggiore o caso fortuito - il definanziamento degli interventi di cui
all'allegato C, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata,
per un complessivo ammontare di L. 12.253.047.958, che sono acquisite
alla disponibilità di questa Commissione, fatta salva la maggior
somma che, eventualmente si renderà disponibile in esito alla
procedura prevista all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 651/1996;
Ritenuto, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, di stabilire che i soggetti
beneficiari di cui all'allegato C, sono tenuti ad assumere, sulla
base delle risorse disponibili e delle proprie esigenze, le
determinazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle parti
degli interventi già realizzate;
Considerato che, per effetto delle succitate ricognizioni,
riduzioni di stanziamenti, definanziamenti, risultano nelle
disponibilità di questa Commissione:
disponibilità attuali L. 33.303.639.536;
economie di stanziamento e/o di gara L. 846.786.987;
definanziamenti ex art. 1, comma 3-bis, legge n. 651/1996
L. 12.253.047.958;
per un complessivo ammontare di L. 46.403.474.481.
Ritenuto di accogliere le richieste di integrazione finanziaria,
relativamente agli interventi indicati nell'allegato D, nella misura
indicata a fianco di ciascuno di essi per un importo complessivo di
L. 3.160.672.609;
Ritenuto, in attuazione del suddetto criterio di definanziamento
c.d. pro-quota, di dover disporre - anche per gli interventi
cofinanziati per i quali è stato precedentemente disposto il
definanziamento computato a totale carico del finanziamento
attribuito - la reintegrazione delle assegnazioni finanziarie degli
interventi di cui all'allegato E, nella misura indicata a fianco di
ciascuno intervento, per un importo complessivo di L. 185.391.412;
Considerato che, per effetto delle suddette assegnazioni
finanziarie, restano nella disponibilità della Commissione
L. 43.057.410.460;
Ritenuto di non assentire le richieste di inserimento nel Piano
di nuovi interventi trattandosi di proposte che comportano
l'attivazione di cantieri nel corso dello svolgimento delle
celebrazioni giubilari;
A voti unanimi;
Delibera:
l. Sono approvati i termini suppletivi di ultimazione dei lavori
per gli interventi di cui all'allegato A.
2. Per economie di stanziamento e/o di gara, il costo e le
assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato B, sono ridotti nelle misura a fianco di ciascuno di
essi indicata;
3. Per mancata osservanza delle indicazioni temporali di Piano,
sono definanziati, nella misura a fianco di ciascuno di essi
indicata, gli interventi di cui all'allegato C;
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, della legge
16 dicembre 1999, n. 494, i soggetti beneficiari di cui all'allegato
C, sono tenuti ad assumere le conseguenti determinazioni in ordine
alle parti degli interventi già realizzate in termini di
funzionalità, tenuto conto delle risorse disponibili e delle
esigenze del soggetto titolare medesimo.
5. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate negli
allegati D ed E.
6. Non sono accolte le richieste di inserimento di nuovi
interventi.
7. Restano nella disponibilità della Commissione
L. 43.057.410.460.
Il Presidente: Bordon
Il Segretario: Barbato
----&gt; Vedere ALLEGATO da Pag. 40 a Pag. 45 della G.U. &lt;----