Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 27 luglio 2004
Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Societa' Eleca di Cantu' in data 25 febbraio 1998, rep. n. 3371/UR. Revoca dell'ordinanza n. 133 dell'8 agosto 2004. Approvazione variante n. 19 con stralcio NP 78 (controsoffitti). (Ordinanza n. 171). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 con DPCM del 19
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e successivamente con DPCM del 9
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1),
conferendo allo stesso le facoltà di deroga di cui all'art. 3
della citata ordinanza e, segnatamente, all'art. 25 della legge
109/94;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti ai superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 158 del 15.07.04 è stato confermato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera a tutto il 30.11.04,
già incaricato giusta ordinanza commissariale n. 56 del 28.05.03;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 133 dell'8 giugno 2004 di
approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 9 al contratto
n. 3371/UR del 1998;

ACCERTATO che:

- l'Appaltatore non ha sottoscritto l'atto di sottomissione approvato
in schema con la sopra citata ordinanza n. 133/04;
- con Ordine di servizio n. 2 del 9 luglio 2004 il Responsabile del
Procedimento, preso atto della mancata accettazione della perizia,
disponeva l'immediata sospensione di tutte lavorazioni ivi
previste;
- Con Ordine di Servizio n. 3 del 12 luglio 2004 il Responsabile del
Procedimento ordinava alla Direzione Lavori di rimodulare la
perizia di variante già approvata con ordinanza n. 133/04
stralciando le lavorazioni relative alla fornitura e posa dei
controsoffitti e a quant'altro ritenuto necessario al fine di
contenere il valore della perizia entro il quinto dell'importo
dell'appalto;
- Con nota prot. 2745 del 13 luglio 2004 la società Eleca rendeva
nota l'impossibilità di dare esecuzione a tutte le lavorazioni di
cui alla perizia di variante approvata con l'ordinanza 133/04;

VISTI gli atti di perizia presentati dalla Direzione lavori con
nota del 19 luglio 2004;
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell'Ordinanza n.
133/04 provvedendo contestualmente all'approvazione della nuova
variante suppletiva n. 9, ridefinita sulla base dello stralcio delle
lavorazioni di cui all'NP 78 relativo alla fornitura e posa dei
controsoffitti;

DISPONE

Per e motivazioni in premessa addotte e che si intendono
integralmente riprodotte:

1. di revocare l'Ordinanza Commissariale n. 133 dell'8 giugno 2004 di
approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 9 al
contratto n. 3371/UR del 25.02.98, accertata la mancata
sottoscrizione, da parte dell'Appaltatore, del relativo Atto di
sottomissione;
2. di approvare gli atti della perizia di variante e suppletiva n. 9
riformulata dalla Direzione Lavori secondo le indicazioni di cui
all'Ordine di Servizio n. 3 del 12 luglio del Responsabile del
procedimento, con stralcio delle lavorazioni afferenti la
fornitura e posa dei controsoffitti (NP78);
3. di dare atto che la suddetta approvazione è eseguita in esercizio
della facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro sui Lavori
Pubblici 109/94, considerate le lavorazioni che la compongono ed,
in particolare, in ragione:

- delle importanti implicazioni impiantistiche derivanti dal progetto
esecutivo architettonico di restauro del Complesso Pirelli,
validato con ordinanza commissariale n. 9 del 13.01.04, evidenziate
dallo stesso Coordinatore Generale degli interventi arch. Renato
Sarno;
- della validazione del progetto concernente la sicurezza del
complesso Pirelli, formalizzata con ordinanza commissariale n. 86
del 15.04.04;
- del maggior vantaggio derivante all'Amministrazione in termini di
risparmio energetico sugli impianti di illuminazione
dall'installazione di regolatori di flusso sui quadri economici e
dalla maggiore celerità nella movimentazione dei materiali
all'interno del cantiere derivante dalla installazione di porte al
montacarichi esterno di punta Galvani in corrispondenza di ogni
piano;
- dell'adeguamento alle disposizioni normative vigenti;

4. di dare atto che la variante è costituita dai seguenti documenti
agli atti della Gestione Commissariale:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico generale di raffronto;
- Verbali di concordamento nuovi prezzi n. 9, 10, 11, 12, 13;
- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 14;
- Schede di analisi dei nuovi prezzi (da NP 66 a NP 91 con esclusione
di NP 78);

5. di dare altresì atto che dal quadro economico dei lavori in
argomento deriva un importo Complessivo da finanziare pari a Euro
13.337.582,31 IVA inclusa di cui 3.793.860,63= per lavori ed Euro
9.543.721,68 a titolo di somme a disposizione dell'Amministrazione
(comprendenti Euro 4.284.967,00= quale importo complessivo del
progetto esecutivo generale impiantistico redatto sulla base del
progetto architettonico validato), a valere sui fondi a
disposizione della Gestione Commissariale:

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera