Serie Generale n. 9 del 12-1-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 novembre 1995
Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 29/90 relativa alla "realizzazione della strada turistica panoramica Roccaraso-Aremogna - II stralcio". (GU Serie Generale n.9 del 12-01-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per
l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) della legge n. 64/1986;
Vista la convenzione n. 29/90, stipulata in data 5 febbraio 1991
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
comune di Roccaraso;
Vista la richiesta del comune di Roccaraso di approvazione della
perizia di variante, del relativo quadro economico e di aumento della
voce "spese generali";
Considerato che per quanto riguarda la voce "spese generali" non è
stata idoneamente documentata la necessità di incremento delle spese
stesse, tenuto anche conto della diminuzione della voce "lavori" alla
quale le spese generali vanno direttamente correlate;
Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici il 14 settembre 1995 e dal Nucleo
ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 22 agosto
1995;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione
n. 29/90, che di seguito si elencano:
installazione di reti parasassi a salvaguardia del transito dei
veicoli in condizioni di sicurezza, nonchè di "viminale a protezione
dei pendii" per eliminare il fenomeno dello scivolamento a valle del
terreno;
migliore canalizzazione del deflusso delle acque in
corrispondenza dei punti di accumulo della neve;
potenziamento della segnaletica di preavviso nei punti iniziali e
finali della strada, nonchè installazione di ulteriori tratti di
guard-rails in legno e di parapetti in pietra calcarea;
b) di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante
dall'approvazione della variante, con esclusione dell'aumento della
voce "spese generali" per i motivi indicati in premessa (importi in
milioni):
lavori ................................. 4.510
- 25,196 (*)
imprevisti ............................. 138
lievitazione prezzi .................... 92
spese generali ......................... 203
I.V.A. ................................. 957
ribassi d'asta ......................... 125,196 (**)
_________
Totale ......... 6.000
_________
(*) Somme relative alla spesa per esecuzione dei lavori
di pavimentazione dello svincolo con la s.s. 17 località
Madonna della Portella, che vengono riportate alla voce
ribassi d'asta.
(**) La voce "spese generali" è riportata a quella di
convenzione, l'aumento richiesto dal comune viene così
ripartito: 100 milioni a ribassi d'asta, 92 milioni a
lievitazione prezzi, 6 milioni ad imprevisti.
Roma, 20 novembre 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231