Serie Generale n. 240 del 13-10-1995
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 agosto 1995
Approvazione della perizia di variante e della proroga per la costruzione del porto turistico peschereccio di quarta classe di Roccella Jonica. (GU Serie Generale n.240 del 13-10-1995)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera del CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla
Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la nota della regione Calabria prot. n. 3508 del 4 aprile
1995, con la quale si richiede l'approvazione della variazione
apportata in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria e della
variazione apportata in corso d'opera al progetto originario posto a
base di gara per la costruzione del porto turistico peschereccio di
quarta classe di Roccella Jonica con allegata relazione tecnica
esplicativa delle variazioni progettuali;
Vista la delibera della giunta della regione Calabria del 22
dicembre 1990, n. 6642;
Visto il parere del CRTA del 17 dicembre 1990, n. 788;
Vista la delibera della giunta della regione Calabria del 14
ottobre 1991, n. 5478;
Visto il parere del CRTA n. 461 del 22 febbraio 1995;
Considerato che detto parere riguardava anche le opere di difesa
del litorale, secondo quanto precisato dalla regione Calabria con
nota 19 luglio 1995, prot. n. 6414;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/2686 del 6 luglio 1995,
come integrato dalla successiva nota del 21 luglio 1995, prot. n.
9/2934;
Visto il parere del nucleo di valutazione n. 8/823 del 5 luglio
1995;
Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione
Calabria prot. n. 6084 Sett. 31 - RC 67/83 dell'11 luglio 1995, di
approvazione della perizia in questione;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.3 della relazione della regione Calabria prot. n. 3508 del 4
aprile 1995, già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
specificato:
a) lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28.483.000.000
b) imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.197.000.000
c) revisione prezzi . . . . . . . . . . . . . " 1.100.000.000
d) spese generali . . . . . . . . . . . . . . " 300.000.000
e) I.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.412.000.000
--------------
Totale. . . L. 36.492.000.000
3) di concedere la proroga richiesta fino al 15 giugno 1996 come
indicato nell'allegato n. 1 alla già citata relazione.
Roma, 8 agosto 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 196