Serie Generale n. 198 del 24-8-1999
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 30 giugno 1999
Convenzione n. 15 4/ 90 - Realizzazione del centro sportivo comprensoriale in localita' Lavangone (Potenza) - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 101/99). (GU Serie Generale n.198 del 24-08-1999)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la propria delibera in data 22 novembre 1994 registrata alla
Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di
approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 154/90 del 24 luglio 1991, stipulata tra
l'Agenzia per la promozioe dello sviluppo del Mezzogiorno e la
comunita montana "Alto Basento", regolante il finanziamento di lire
1.500 milioni per la realizzazione di un edificio polivalente per
attività sportive e culturali e di un campo di baseball
regolamentare nel comune di Potenza, contrada Lavangone;
Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 292 del
10 giugno 1998, della giunta esecutiva della comunità montana che
prevede, essenzialmente, l'eliminazione del campo di baseball non
più richiesto dalla competente federazione del CONI, il
miglioramento della viabilità di accesso, richiesto dai VV.FF.,
l'adeguamento delle sistemazioni interne del palazzetto dello sport e
degli impianti tecnologici e relative reti di distribuzione;
Vista la nota n. 4722 del 28 ottobre 1998, con la quale l'ente
attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo
la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 nonchè una
proroga dei termini di convenzione di quattordici mesi;
Vista la successiva nota n. 2026 del 20 aprile 1999 con la quale
l'ente attuatore ha rideterminato il nuovo quadro economico della
convenzione per adegure l'aliquota dell'I.V.A. sui lavori;
Vista la deliberazione del consiglio della comunità montana n. 24
del 4 giugno 1999, con la quale il maggior onere derivante dal
predetto adeguamento, oltre l'importo di convenzione, è stato
assunto a carico della comunità montana;
Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici
con relazione del 25 novembre 1998, ha ritenuto che la perizia
presenta i requisiti per essere esaminata da questo Comitato;
Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici
con relazione del 30 marzo 1999, ha ritenuto che le variazioni
proposte si configurano come interventi indispensabili ad assicurare
l'aderenza dell'offerta nei mutamenti avvenuti nella domanda
(funzionalita') e la piena utilizzabilità della struttura da parte
dell'utenza (fruibilita');
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla
convenzione n. 154/90 ed il nuovo quadro economico della medesima.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di
quattordici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente delibera.
Quadro economico
(valori in milioni)
=====================================================================
| Da | Da | Variante
Descrizione | convenzione | aggiudicazione | in esame
_________________________|______________|________________|___________
Lavori ed espropri 12.406 12.406 (1) 12.406 (1)
Imprevisti 175 175 (1) -
Lievitazione prezzi 100 100 (1) 100 (1)
Spese generali 1.500 1.500 (2) 1.500 (3)
I.V.A. 819 819 (1) 1.464 (1)
Sommano 15.000 15.000 (1) 15.470 (1)
a detrarre onere a carico
dell'ente attuatore - - 470 (1)
__________________________________________
Totale . . . 15.000 15.000 (1) 15.000 (1)
____________
(1) Al netto del contributo della società
concessionaria.
(2) Compreso compenso per la società concessionaria.
(3) Le spese generali, comprensive del compenso per
la società concessionaria, vengono riportate alla
percentuale del 12% riconosciuta in convenzione.
Roma, 30 giugno 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 114