Serie Generale n. 303 del 28-12-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996
Approvazione della perizia di variante relativa al sistema di accesso al centro direzionale ed urbano e al rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza del comune di Matera. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96, del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possilbili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo in conversione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 64/90 stipulata in data 16 aprile 1991 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
comune di Matera regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione del sistema di accesso al centro direzionale ed urbano
e rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza;
Vista la relazione tecnica del comune di Matera del 15 febbraio
1996 relativa ad una perizia di variante ai lavori attinenti il
sistema di accesso al centro direzionale ed urbano e rafforzamento
delle infrastrutture di pertinenza;
Vista la delibera di giunta comunale dell'8 maggio 1996 n. 377 di
approvazione della predetta perizia di variante;
Considerato che il Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici ha valutato la conformità della suddetta perizia alle
previsioni di legge che il Nucleo ispettivo ha constatato lo stato di
avanzata realizzazione delle opere di collegamento stradale tra il
centro città e la S.S. n. 7, già previste nel progetto originario;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. di approvare la perizia di variante per come specificato nella
relazione tecnica del comune di Matera del 15 febbraio 1996,
richiamata in premessa;
2. di approvare il nuovo quadro economico:
====================================================================
Quadro economico | Valori in milioni di lire
|____________________________________
Descrizione | Da | Da | Varianti
|convenzione|aggiudicazione| in esame
_______________________________|___________|______________|_________
1. Lavori 10.373 10.188 10.188
2. Imprevisti 500 600 -
3. Lievitazione prezzi 150 - -
4. Spese generali 1.100 1.540 1.100
5. I.V.A. 630 1.951 1.501
6. Altre - 2.021 3.511
Totale 12.753 16.300 (*) 16.300 (*)
____________
(*) La differenza di 3,547 milioni di lire, rispetto al
finanziamento attribuito con la convenzione, è coperta da
risorse del comune rivenienti dagli oneri di
urbanizzazione.
3. di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione fino al 16 aprile 1998.
Roma, 9 ottobre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326