5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 24-4-2023
AVVISI E BANDI DI GARA
AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia Codice Fiscale: 92033190395
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.47 del 24-4-2023)

Varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale - Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31 - 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel.
0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail
direzione.tecnica@port.ravenna.it PEC:
direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL)
www.port.ravenna.it. - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex
art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV : 45241100-9 (Lavori di costruzione di banchine) Codice NUTS
ITH57
DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: lavori di
"Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia", CUP: C69H17000000005-
CIG: 7978729F72, consistenti nel consolidamento della banchina
antistante lo stabilimento Marcegaglia, per circa 355 m di lunghezza
e 45 m di larghezza, al fine di renderla conforme alle nuove
previsioni del P.R.P. vigente in termini di quota di sommità della
trave di bordo e di tirante d'acqua al piede della banchina, e per
adeguarne la struttura alla Normativa antisismica. Categoria
prevalente: OG7 classe VI. Ulteriori categorie scorporabili: OG3
classe III bis - OS21 classe IV. Con Delibera Presidenziale n. 301
del 20.12.2019, l'appalto è stato aggiudicato alla Società Trevi
Spa, CF e P.IVA 00002890408, per € 8.583.860,29 (di cui €
8.475.969,89 per lavori ed € 107.890,40 per oneri sicurezza) non
imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72 -
DURATA DEL CONTRATTO: 411 giorni naturali e consecutivi. AUMENTO DEL
PREZZO: Aumento importo contrattuale complessivo: € 904.022,92
(modifiche: n.1^: maggiori oneri € 44.230,35; n. 2^: in diminuzione
per € 621,15; n. 3^: maggior importo € 221.915,25; n. 4^: maggior
importo per € 638.498,47).
MOTIVI DELLE MODIFICHE Come riportato nei documenti inerenti le n.
4 modifiche contrattuali, la 1^ è per maggiori Costi sicurezza
Covid-19, la 2^ Variante migliorativa in diminuzione atta a
migliorare aspetti funzionali dell'opera e della sua realizzazione,
la 3^ per miglioramento di aspetti tecnici di dettaglio della nuova
infrastruttura, la 4^ per risoluzione criticità banchina esistente e
adempimento prescrizioni in capo al terminalista.
DATE DI DECISIONE: 1^: Determinazione Tecnica n.15 del 11.03.21 e
Delibera Presidenziale n.79 del 22.03.21; 2^: Determinazione Tecnica
n. 33 del 06.05.2021; 3^: Determinazione Tecnica n. 17 del 10.03.2022
e Delibera Presidenziale n. 78 del 16.03.2022; 4^ Delibera
Presidenziale n. 357 DEL 30.11.2022. Nuovo importo complessivo
contrattuale: € 9.487.883,21 (€ 9.278.043,46 per lavori ed €
209.839,75 per oneri sicurezza).
INFORMAZIONI: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo
finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Stefano Pasi.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per
presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di
ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 12 del
31.01.2020.
ULTERIORI INFORMAZIONI: - DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE: 794 giorni nc (compresi 30 giorni di
proroga approvati con DTT n. 51/2021, 190 giorni di maggior termine
con 3^ variante, 163 maggior termine con 4^ variante). Data di
spedizione del presente AVVISO alla GURI: 19.04.2023

Il direttore tecnico
Matteo Graziani


TX23BFG10895