Serie Generale n. 237 del 10-10-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 5 agosto 1997
Approvazione perizia di variante e proroga dei termini convenzionali - Convenzione n. 311/88 - Realizzazione di strade di collegamento centro urbano di Salerno. (Deliberazione n. 154/97). (GU Serie Generale n.237 del 10-10-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 311/88, stipulata in data 14 marzo 1990 tra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
comune di Salerno regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione di strade di collegamento del centro urbano e delle
frazioni alte della città di Salerno alla viabilità extraurbana;
Considerato che, a seguito del parere in materia ambientale
espresso dall'amministrazione provinciale di Salerno, l'ente
convenzionato ha provveduto a reimpostare la progettazione definitiva
della sistemazione viaria extraurbana;
Vista la nota n. 5991 del 10 gennaio 1997 con la quale il comune di
Salerno, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede
l'approvazione della variante progettuale;
Vista la delibera della giunta municipale n. 2 del 7 gennaio 1997,
di approvazione della predetta variante;
Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/1863 del 12
maggio 1997 ha espresso parere favorevole "essendo sostanzialmente
superati gli ostacoli che avevano impedito il decollo realizzativo
del progetto originario";
Considerato che il Nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/220 del
13 giugno 1997, esprime parere favorevole alla richiesta del comune
di Salerno, sia per quanto concerne le varianti dei lavori, che non
alterano l'obiettivo originario di progetto e migliorano le
condizioni di fruibilità e funzionalità dell'opera, sia per il
nuovo quadro economico e la proroga, di mesi quarantotto, dei termini
di convenzione;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini
della convenzione di mesi quarantotto a far data dalla pubblicazione
della delibera nella Gazzetta Ufficiale;
2) di approvare il nuovo quadro economico.
Quadro economico
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione Convenzione Da Variante
vigente aggiudicazione in esame
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 79.874 72.977 89.473
Imprevisti 897 897 1.580
Lievitazione prezzi 2.989 2.989 --
Spese generali 6.390 6.390 5.600
I.V.A. 15.323 15.323 8.820
Altre -- 6.897 --
_______ _______ _______
Totale ..... 105.473 105.473 105.473
Roma, 5 agosto 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285