Serie Generale n. 239 del 11-10-2002
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 21 gennaio 2002
Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/1). (GU Serie Generale n.239 del 11-10-2002)

IL VICE COMMISSARIO
per gli eventi alluvionali settembre-ottobre 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1 ottobre 1998,
ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).
Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 con
la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato
commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e
Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1 ottobre;
Vista l'ordinanza D.P.C. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale
la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo
ventennale per ulteriori 24 miliardi per i suddetti interventi;
Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre
1998 con la quale è stato approvato il primo piano di cui il
Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del
25 gennaio 1999;
Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio
2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di
cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota
decorrente dal 6 marzo 2000;
Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno
2000 con la quale è stata approvata la prima rimodulazione del piano
complessivo di Camaiore, di cui il Dipartimento della protezione
civile ha preso atto con nota del 25 luglio 2000;
Vista l'ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999 con la
quale sono state approvate le "Disposizioni per la realizzazione, da
parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano";
Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la
consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla
presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione
civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove
mesi;
Visto nel primo piano di cui all'ordinanza G/533/98 è stato
inserito l'intervento n. 323 e nel terzo stralcio di cui
all'ordinanza n. G/796/00 è stato inserito l'intervento n. 443/1;
Viste le note degli enti attuatori con le quali relativamente ai
suddetti interventi si è provveduto a chiedere proroga del termine
di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di
scadenza come di seguito riportato:

=====================================================================
Interv.| Ente | Descri- |Piano |Term. prev.|Nuovo term.| Sintesi
n. | attua-| zione | | lavori |prev.Lavori|Motivazione
| tore | | | | |
-------|-------|---------|------|-----------|-----------|------------
323 Ufficio Realiz- 1° 1-12-2001 30-3-02 Necessità di
per la zazione stral- spostamento
tutela cassa di cio di una linea
del ter- espansio- elettrica
ritorio ne su interferente
di Lucca torrente con aree di
e Massa- Lucese cantiere
Carrara
-------|-------|---------|------|-----------|-----------|------------
443/1 Ufficio Sistema- 3° 3-11-2001 30-3-2002 Necessità di
per la zione stral- redigere
tutela idrauli- cio perizia
del ter- ca del di variante
ritorio torren- e suppletiva
di Lucca te Cama-
e Massa- iore
Carrara della
Aurelia
fino
alla
ferrovia

Preso atto delle motivazioni addotte dagli stessi enti attuatori,
come sinteticamente riportate nel prospetto di cui al punto
precedente, le quali risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;
Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli
interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99 secondo
cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono
consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se
effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le
conseguenti responsabilità;
Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con
la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi
dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ordina:
1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli
interventi n. 323 e n. 443/1 è prorogato fino alle nuove scadenza
individuate a fianco di ciascun intervento, come di seguito indicato:

=====================================================================
Interv.| Ente | Descri- |Piano |Term. prev.|Nuovo term.| Sintesi
n. | attua-| zione | | lavori |prev.Lavori|Motivazione
| tore | | | | |
-------|-------|---------|------|-----------|-----------|------------
323 Ufficio Realiz- 1° 1-12-2001 30-3-02 Necessità di
per la zazione stral- spostamento
tutela cassa di cio di una linea
del ter- espansio- elettrica
ritorio ne su interferente
di Lucca torrente con aree di
e Massa- Lucese cantiere
Carrara
-------|-------|---------|------|-----------|-----------|------------
443/1 Ufficio Sistema- 3° 3-11-2001 30-3-2002 Necessità di
per la zione stral- redigere
tutela idrauli- cio perizia
del ter- ca del di variante
ritorio torren- e suppletiva
di Lucca te Cama-
e Massa- iore
Carrara della
Aurelia
fino
alla
ferrovia

2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del
termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora
risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel
piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3
del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui
all'ordinanza commissariale n. G/550/99.
3. Il presente provvedimento è comunicato agli enti attuatori
nonchè per opportuna conoscenza al Dipartimento della protezione
civile.
4. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel
Bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di
procedimento.
Firenze, 21 gennaio 2002
Il vice commissario: Franci