Serie Generale n. 52 del 4-3-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996
Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 669/87 "Opere di fognatura ed impianto di depurazione zona Nolana: III lotto, Vallo di Lauro". Importo finanziato L. 22.000.000.000. Ente attuatore regione Campania. (GU Serie Generale n.52 del 04-03-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 669/87, stipulata in data 27 ottobre 1988
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e la
regione Campania, regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione del collettore fognario Vallo di Lauro - Area Nolana;
Vista la nota della giunta della regione Campania prot. n. 7126 del
1 giugno 1995, con la quale, nell'inviare apposita relazione tecnica,
si richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere
complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;
Vista la delibera della giunta regionale n. 2502 del 3 aprile 1996
di approvazione della predetta perizia;
Visto il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione;
Considerato che il nucleo ispettivo, in sede di rapporto sulla
perizia di variante proponeva alcuni cambiamenti da apportare alle
voci "spese generali" ed "IVA" e che la regione Campania provvedeva
in merito con la succitata delibera n. 2502 del 3 aprile 1996;
Considerato peraltro che nella riformulazione del suddetto quadro
economico sono stati commessi alcuni errori, rettificati come da nota
28 novembre 1996 del competente assessorato;
Delibera:
1. di approvare la variante progettuale e la proroga della
convenzione di ulteriori mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente deliberazione;
2. di approvare il nuovo quadro economico:
Quadro economico
(Valori in milioni di lire)
Da Da Da
Descrizione convenzione aggiudicazione variante
- - - -
Lavori 15.238 9.152 15.495
Espropri o asservimenti 3.200 832 1.173
Imprevisti 700 762 2.288
Lievitazione prezzi 750
Spese generali 1.520 1.863 1.520
I.V.A. 592 720 1.364
Oneri per espropri - 160 160
Economie di gara - 8.520 -
------ ------- -------
Totale. . . 22.000 22.000 22.000
Roma, 18 dicembre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 67