5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 16-12-2019
AVVISI E BANDI DI GARA
AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia Codice Fiscale: 92033190395
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.147 del 16-12-2019)

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale - Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel.
0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail
direzione.tecnica@port.ravenna.it PEC:
direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL)
www.port.ravenna.it. - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex
art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
CPV: 45262211-3 "Lavori di infissione di pali" - 3 Codice NUTS
ITH57
DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: lavori di
"Riparazione banchina cd. Eurodocks", CUP: C64B17000210005 - CIG
Appalto: 7261885912, trattasi di esecuzione dei lavori di ripristino
di un tratto della banchina posta in destra del canale Candiano
immediatamente a monte del bacino di Trattaroli, interessata da un
fenomeno di cedimento tiranti. Categoria prevalente: OS21 classe IV.
con Delibera Presidenziale n. 152 dell'11.06.2018, l'appalto in
oggetto è stato aggiudicato al CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa C.F. e
P.IVA 00966060378 - www.ciromenotti.it, per un importo contrattuale
complessivo di € 1.164.530,31 (di cui € 10.098,75 per oneri della
sicurezza) - Durata del contratto:180 giorni naturali e consecutivi.
AUMENTO DEL PREZZO: per un maggior importo pari ad € 317.001,62.
MOTIVI DELLE MODIFICHE Come riportato nella Relazione generale di
variante della quale si riporta un estratto: "[...] Il progetto
esecutivo si è reso necessario a seguito di un fenomeno di cedimento
della banchina avvenuto in data 01.03.2017, che ha causato un
avanzamento della banchina verso mare pari a circa 20 cm. [...]
Successivamente [...] e fino alla realizzazione di tutti i tiranti di
progetto, la banchina non ha però cessato il suo movimento, pertanto
alla data odierna, l'avanzamento rilevato è pari a circa 50 cm. Le
lavorazioni sono state condotte adottando ogni accorgimento al fine
di non incrementare il fenomeno di cedimento in atto, ponendo
particolare attenzione alle zone oggetto dello scavo di
alleggerimento. [...] La variante è volta all'allargamento della
trave in c.a. di coronamento al fine di alloggiare il binario,
eventualità che non poteva essere prevista in fase di progettazione
nonchè dovuta all'avanzamento sopra citato.
DATA DI DECISIONE con Delibera Presidenziale n. 275 del 27.11.2019,
trovando copertura il risultante aumento dell'importo contrattuale
originario nel quadro economico del progetto, è stata approvata la
perizia di variante e suppletiva, che prevede un nuovo importo
complessivo dei lavori di € 1.481.531,93 di cui € 1.471.433,18 (al
netto del ribasso d'asta di 49,90%) oltre a € 10.098,75 quali oneri
per la sicurezza dei lavori (non soggetti a ribasso), per un maggior
importo contrattuale pari ad Euro 317.001,62. CIG Variante:
81163732E2.
INFORMAZIONI: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo
finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Giulia Minghetti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per
presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di
ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del
11/07/2018
ULTERIORI INFORMAZIONI: Descrizione dell'appalto dopo le modifiche:
Le lavorazioni previste nella variante consistono nella realizzazione
di una trave in c.a. di dimensioni 100cmx130cm e lunghezza 93.80m,
collegata alla trave esistente mediante spinotti ɸ26 ed impostata su
n. 63 micropali di lunghezza 25.00m. DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA: il tempo contrattuale viene fissato in
435 giorni naturali e consecutivi (originariamente previsti 340 a
seguito della proroga al termine contrattuale approvata con DTT
n.4/19) aumentato di 95 giorni naturali e consecutivi per i lavori di
variante.
Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 11.12.2019

Il direttore tecnico
Fabio Maletti


TX19BFG28961