Serie Generale n. 47 del 26-2-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997
Convenzione n. 204/90 - Deviazione della provinciale n. 18 "Ofantina" nella zona di pertinenza del parco archeologico di Venosa. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 237/97). (GU Serie Generale n.47 del 26-02-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 204/90, stipulata in data 14 maggio 1992
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e
l'amministrazione provinciale di Potenza regolante il finanziamento
di lire 5.000 milioni per assicurare la realizzazione di una variante
alla strada provinciale n. 18 "Ofantina" che colleghi quest'ultima
alla s.s. n. 168 evitando l'attraversamento dell'abitato di Venosa e
della zona archeologica urbana;
Vista la delibera della giunta provinciale n. 1318 del 7 novembre
1995 con la quale l'ente attuatore ha approvato la perizia di
variante in esame, da sottoporre alla successiva approvazione del
CIPE secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n.
104/1975;
Vista la successiva delibera n. 143 dell'11 febbraio 1997 con la
quale l'ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 36 dei
termini di convenzione;
Considerato che il nucleo ispettivo evidenzia che non sono stati
segnalati particolari ostacoli o vincoli relativi alla esecuzione
delle opere di completamento previste dalla variante in esame;
Considerato che il nucleo di valutazione esprime parere farevole
alla richiesta dell'ente attuatore sia per quanto concerne le
varianti dei lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e
funzionalità dell'opera, sia per la concessione della proroga dei
termini di convenzione di mesi 36;
Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si fa
fronte in parte mediante utilizzo, in deroga, delle economie
sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e
fruibilità dell'oggetto della convenzione;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare la variante progettuale ai lavori di cui alla
convenzione n. 204/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di
seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA;
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi
36.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
| Convenzione
Descrizione | originaria Aggiudicazione Variante
________________________|____________________________________________
Lavori ed espropri | 3.903 2.687 (1) 4.090
Imprevisti | - (2) 1.216 -
Lievitazione prezzi | 44 44 -
Spese generali | 286 286 169
I.V.A. | 767 767 741
|____________________________________________
Totale . . . 5.000 5.000 5.000
(1) Di cui 748 milioni per opere complementari al netto di IVA.
(2) Ribassi d'asta.
Roma, 3 dicembre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 249