Serie Generale n. 52 del 4-3-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996
Approvazione perizia di variante art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Convenzione n. 228/88. Progetto di completamento del centro didattico e di ricerca. Importo finanziato L. 6.500.000.000. Ente attuatore consorzio A.S.I. di Bari. (GU Serie Generale n.52 del 04-03-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 228/88, stipulata in data 25 ottobre 1989
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
consorzio A.S.I. di Bari, regolante il finanziamento per assicurare
la realizzazione del progetto di completamento del centro didattico e
di ricerca;
Vista la delibera del commissario straordinario del consorzio
A.S.I. n. 8/96/GC del 15 gennaio 1996;
Vista la nota del consorzio A.S.I. protocollo n. 2109 del 27 giugno
1996 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di
completamento ai lavori riguardanti il progetto di completamento del
centro didattico e di ricerca;
Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto prot. n. 9/3028
del 5 agosto 1996, ha affermato che "i lavori previsti nelle perizie
in esame, sono indispensabili alla funzionalità e fruibilità
dell'opera";
Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporti del 25
settembre 1996 e 11 ottobre 1996 nel confermare l'indispensabilità
della variazione progettuale, proposta ai fini della funzionalità e
fruibilità del progetto, ha espresso parere favorevole sia
all'opposizione della variante sia alla richiesta di proroga dei
termini della convenzione;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare la perizia di variante per come specificato nella
nota n. 2109 del 27 giugno 1996 già citata in premessa;
2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:
Quadro economico
(Valori in milioni di lire)
Da Da Da Da
Descrizione convenzione aggiudicazione variante
- - - -
Lavori 4.331 4.673 4.909 *
Imprevisti 709 302 186
Oneri lievitazione prezzi 50 - -
Spese generali 526 576 526
I.V.A. 884 949 879
----- ----- -----
Totale. . . 6.500 6.500 6.500
------------
* Nelle voce lavori sono state inserite le previsioni per
attrezzature (L. 300 mln.).
3. Di approvare la proroga dei termini della convenzione fino al 31
dicembre 1997.
Roma, 18 dicembre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 73