Serie Generale n. 239 del 13-10-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 5 agosto 1997
Convenzione n. 160/90 - Lavori sistemazione idraulica e risanamento igienicosanitario del territorio compreso nel bacino dell'alveo Pollena - Costruzione circondariale n. 6 - Approvazione perizia di variante e proroga dei termini convenzionali. (Deliberazione n. 153/97). (GU Serie Generale n.239 del 13-10-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 160/90, stipulata in data 24 luglio 1991
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di
sistemazione idraulica e risanamento igienicosanitario del territorio
compreso nel bacino dell'alveo Pollena - Costruzione circondariale n.
6, per l'importo di L. 31.500.000.000;
Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale è
stata approvata una prima perizia di variante ai lavori ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 104/95;
Vista la nota n. 101 del 30 aprile 1997, con la quale l'ente
attuatore, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede
l'approvazione della seconda perizia di variante per opere
complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;
Vista la deIibra del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e
Volla n. 29 del 28 marzo 1997 di approvazione della predetta perizia;
Considerato che il Nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/679 del
16 giugno 1997 esprime parere favorevole alla richiesta di variante,
dato che la natura dell'opera non viene modificata e che l'intervento
proposto non arreca pregiudizio alla qualità delle stesse, anzi è
ritenuto indispensabile e necessario per la fruibilità e
funzionalità delle opere stesse;
Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/2624 del 4
luglio 1997, nell'affermare che "allo stato dei fatti non esistono
ostacoli realizzativi", esprime parere favorevole alle varianti
progettuali ed alla richiesta di proroga dei termini di convenzione
di mesi dieci a far data dalla pubblicazione della presente delibera
nella Gazzetta Ufficiale;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini
della convenzione di mesi dieci a far data dalla pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale;
2) di approvare il nuovo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Convenzione Convenzione Variante in
Descrizione originaria vigente esame
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 22.292 22.851 23.676
Imprevisti 508 825 --
Lievitazione prezzi 1.000 -- --
Spese generali 2.795 2.795 2.795
I.V.A. 4.905 5.029 5.029
_______________________________________________
Totale . . . 31.500 31.500 31.500
Roma, 5 agosto 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284