Serie Generale n. 107 del 9-5-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 marzo 1996
Approvazione di una perizia di variante per il recupero di Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco. (GU Serie Generale n.107 del 09-05-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del comune di Piano di Sorrento prot.
1551 del 25 gennaio 1996, con la quale si richiede l'approvazione di
una perizia di variante per la realizzazione del "Recupero di Villa
de Sangro di Fondi e dell'annesso parco", di cui alla convenzione n.
147/90 stipulata con l'ex Agensud il 28 agosto 1991;
Vista la delibera di giunta comunale del 16 novembre 1994, n. 744;
Visti i pareri n. 30 del 24 febbraio 1994 e n. 65 del 16 giugno
1994 del servizio urbanistica beni ambientali e pianificazione del
comune di Piano di Sorrento;
Visto il parere favorevole, prot. 27240 dell'8 settembre 1994 del
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto che il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/570 del 12
febbraio 1996, riporta: "la necessità della perizia di variante, è
stata determinata dalla impossibilità di attuare il progetto di
convenzione a causa dei divieti posti e delle prescrizioni formulate
dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di
Napoli, la quale ha ritenuto che il progetto non fosse compatibile
'con l'ambiente tutelatò, tanto in termini di salvaguardia del parco
che rispetto alla ricostruzione della parte crollata della Villa. Le
opere di primo stralcio sono state ultimate, quelle finora eseguite
del secondo stralcio sono aderenti alla progettazione esecutiva della
variante in questione";
Visto che il nucleo di valutazione con note dell'8 novembre 1995
prot. 8/2826 e prot. 8/160 del 22 febbraio 1996 afferma: "secondo
quanto emerge dai documenti sembra si possa convenire con l'ente
attuatore che la modifica progettuale non muta le finalità
dell'intervento a suo tempo finanziato, poichè trattasi comunque
della realizzazione di una struttura polifunzionale di interesse
pubblico, costituita da spazi museali, sale per conferenze, sale di
riunioni e relativi servizi. Tutto ciò considerato, posto che, in
termini di costi benefici, le funzioni di offerta appaiono, allo
stato degli atti, immutate a parità di costi, e che, del resto, la
modifica progettuale risulta doverosa rispetto a prescrizioni
determinate dall'organo preposto alla tutela del vincolo ex lege n.
1089/1939, si ritiene che la modifica stessa sia meritevole di
approvazione da parte del CIPE";
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.2 e 2.3 della relazione prot. 1551 del 25 gennaio 1996 già
citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato
(valori in milioni di lire):
Da convenz. Da aggiud. Varianti
- - -
Lavori.................. 11.700 10.951 11.977
Imprevisti.............. 717 717 744
Lievitazione prezzi..... 200 200 200
Spese generali.......... 1.428 1.428 1.304
I.V.A. ................. 955 955 775
Ribassi d'asta.......... - 749 -
______ ______ ______
Totale....... 15.000 15.000 15.000
3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione fino al 30 aprile 1997.
Roma, 13 marzo 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 26 aprile 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 82