Serie Generale n. 240 del 13-10-1995
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 agosto 1995
Approvazione della perizia di variante e della proroga per la realizzazione del porto turistico e peschereccio di quarta classe in Ciro' Marina. (GU Serie Generale n.240 del 13-10-1995)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la nota del comune di Cirò Marina prot. n. 3232 del 10 marzo
1995, con la quale il sindaco chiede l'approvazione della variazione
apportata in sede di offerta al progetto posto a base di gara per la
realizzazione del porto turistico e peschereccio di quarta classe in
Cirò Marina con allegata relazione tecnica esplicativa della
variazione progettuale;
Vista la delibera della giunta municipale del comune di Cirò
Marina n. 386 del 26 novembre 1992 di affidamento in appalto dei
lavori di costruzione del porto di quarta classe in Cirò Marina;
Visto il voto del C.T.R.A. n. 274 del 30 marzo 1994 che approva il
progetto per la costruzione del porto turistico e peschereccio di
quarta classe in Cirò Marina;
Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione
Calabria prot. n. 12701 Serv. 31 C2 32/43 del 5 luglio 1995 che
approva il progetto di variante concernente la costruzione del citato
porto;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/1965 del 19 maggio
1995;
Vista la nota del nucleo di valutazione del 9 maggio 1995;
Vista la nota del comune di Cirò Marina del 19 giugno 1995, prot.
n. 7355, con la quale è stato puntualmente precisato "che non
esistono differenze nè geometriche nè strutturali tra il progetto
posto a base di gara e il progetto presentato in sede di gara;
Visto il rapporto del nucleo di valutazione del 4 luglio 1995,
prot. n. 8/1684;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.3 della relazione prot. n. 3232 del 10 marzo 1995 predisposta
dal comune di Cirò Marina, già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico per come di seguito
indicato:
a) lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.075.000.000
b) imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . " 765.000.000
c) oneri per lievitazione costi . . . . . . . " 850.000.000
d) spese generali . . . . . . . . . . . . . . " 570.000.000
e) I.V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.740.000.000
--------------
Totale. . . L. 25.000.000.000
3) di concedere la proroga richiesta fino al marzo 1997 come
indicato nel grafico n. 1 allegato alla già citata relazione.
Roma, 8 agosto 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 190