Serie Generale n. 74 del 29-3-1997
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996
Approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995. Conv. n. 255/88. Nuovo acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto. Importo finanziato: L. 18.488.000.000. Ente attuatore: Ente sardo acquedotti e fognature (GU Serie Generale n.74 del 29-03-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 25588 stipulata in data 5 settembre 1989 fra
l'agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e l'Ente
sardo acquedotto e fognature regolante il finanziamento per la
costruzione del nuovo acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX
lotto;
Vista la nota dell'ESAF prot. n. 6064 del 31 luglio 1996 concernente
la richiesta di approvazione della perizia di variante relativa alla
costruzione dell'acquedotto del Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto;
Considerato che il nucleo ispettivo ha evidenziato come per tutte le
varianti di estendimento sia intervenuta l'approvazione del
competente organo regionale e che i lavori siano in via di
completamento, trovando agevolmente copertura nelle disponibilità
preordinate con la convenzione n. 255 del 5 settembre 1989;
Tenuto conto che il nucleo di valutazione, con nota del 31 ottobre
1996 attesta "la necessità ed indispensabilità dei lavori previsti,
sia per il funzionamento dell'opera realizzata che per la
fruibilità, in termini di ottimizzazione degli obiettivi perseguiti
con il sistema acquedottistico così come definito e completato", ed
esprime parere favorevole per l'ulteriore corso delle varianti;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica:
Delibera:
1. Di approvare la perizia di variante per come specificato nella
nota n. 6064 del 31 luglio 1996 già citata in premessa.
2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
(Valori in milioni di lire)
_____________________________________________________________________
Descrizione | Da convenzione | Da aggiudicazione | Da variante
___________________|________________|___________________|____________
Lavori | 12.318 | 7.694 | 12.444
Imprevisti | 1.951 | 5.399 | 535
Lievitazione prezzi| 180 | 180 | 250
Spese generali | 1.478 | 1.478 |(*) 1.478
I.V.A. | 2.561 | 2.561 | 2.561
Espropri | - | 1.176 | 1.220
|________________|___________________|___________
Totale . . .| 18.488 | 18.488 | 18.488
-----
(*) È stata stornata dalla voce "spese generali" la somma di L.
234.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La
somma stornata viene imputata alla voce "imprevisti".
3. Di concedere la proroga richiesta dall'ente attuatore per la
chiusura della convenzione di 11 mesi dalla data di pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 18 dicembre 1996
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 4 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 82