Serie Generale n. 5 del 8-1-2004
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 12 dicembre 2003
Realizzazione intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento». Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici - Approvazione perizia di variante n. 4. (Ordinanza n. 376). (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2004)

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato
nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la
Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è
stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per
fronteggiare la situazione di emergenza;
Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128
del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152, del
26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre
2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299
del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le
quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il
superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma
commissariale sono ricompresi i lavori «Derivazione ad acqua fluente
per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione
deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento»;
Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996,
della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e della legge regionale
15 aprile 1998, n. 11, con mutuo da contrarsi con Cassa Depositi e
Prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico
stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di
previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;
Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Derivazione ad acqua
fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra.
Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga», è
stata affidata al Consorzio di bonifica della Nurra l'attuazione
dello stesso per un importo complessivo di lire 26.460.000.000 pari a
Euro 13.665.449,5 avente il seguente quadro economico:

=====================================================================
| Importi in lire
=====================================================================
A) Lavori |
Lavori di contratto.... |13.050.946.196
Lavori integrativi.... |2.080.000.000
Totale ...... |15.130.946.196

=====================================================================
B) Somme a disposizione |
=====================================================================
Espropriazioni.... |416.587.000
Imprevisti.... |5.306.968.076
Spese generali.... |2.149.424.574
IVA (20% di A + B3).... |3.456.074.154
Totale somme a disposizione.... |11.329.053.804
Totale ...... |26.460.000.000
|Euro 13.665.449,50

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2001 è stata
approvata una perizia di variante che ha così modificato il quadro
economico:

=====================================================================
| Importi in lire
=====================================================================
A) Lavori |
Lavori di contratto.... |13.050.946.196
Lavori integrativi.... |2.080.000.000
Importo netto perizia n. 1.... |458.831.171
Totale ...... |15.589.777.367

=====================================================================
B) Somme a disposizione |
=====================================================================
Espropriazioni.... |416.587.000
Imprevisti.... |4.679.477.054
Spese generali.... |2.213.502.213
IVA (20% di A + B3).... |3.560.665.916
Totale somme a disposizione.... |10.870.222.33
Totale ...... |26.460.000.000
|Euro 13.665.449,50

Atteso che con ordinanza n. 325 del 4 ottobre 2002 è stata
approvata una perizia di variante n. 2 avente il seguente quadro
economico:

Importi in lire Importi in Euro
A) Lavori 15.539.777.367 8.025.625,23
B) Somme a disposizione

Espropriazioni......... 416.587.000 215.149,23
Imprevisti............. 4.739.477.504 2.477.735,86
Spese generali......... 2.213.502.213 1.143.178,49
IVA (20% di A + B3).... 3.550.655.916 1.833.760,74

Totale ......... 10.920.222.633 5.639.824,32
-------------- -------------
26.460.000.000 13.665.449,55

Atteso che con ordinanza n. 341 del 18 febbraio 2003 è stata
approvata una perizia di variante n. 3 avente il seguente quadro
economico:

Importi in lire Importi in Euro
A) Lavori
A1) Importo netto lavori
contratto in essere.... 15.539.777.367 8.025.625,23
A2) Importo netto nuove
lavorazioni............ 109.301.337 56.449,43
-------------- ------------
Totale . . . 15.649.078.704 8.082.074,66

B) Somme a disposizione

Espropriazioni............ 463.297.424 2.392.733,15
Imprevisti (IVA inclusa).. 4.550.168.183 2.349.965,75
Spese generali............ 2.223.033.290 1.148.100,88
IVA (20% di A + B3)....... 3.574.422.399 1.846.035,11
Totale ........ 10.920.222.633 5.639.824,32
-------------- -------------
26.460.000.000 13.665.449,55

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha predisposto
una perizia di variante n. 4, trasmessa con nota n. 5631 del
27 ottobre 2003 che prevede la realizzazione di n. 4 impianti di
protezione catodica a corrente impressa dislocati lungo l'intera
condotta, comportante un aumento di spesa pari a Euro 198.049,22
corrispondente al 5,96% rispetto all'importo originario di contratto
che trova copertura nel quadro economico di finanziamento che viene
così modificato:

Importi in lire Importi in Euro
A) Lavori
A1) Importo netto lavori
contratto in essere.... 15.649.078.704 8.082.074,66
A2) Importo netto nuove
lavorazioni............ 383.476.757 198.049,22
-------------- ------------
Totale netto complessivo. . . 15.032.555.461 8.280.123,88

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) Espropriazioni............ 463.297.424 239.273,15
B2) Imprevisti (IVA inclusa).. 4.022.392.949 2.077.392,59
B3) Spese generali (8,72%).... 2.279.369.228 1.177.195,96
B4) IVA (20% di A + B3)....... 3.662.384.938 1.891.463,97
-------------- -------------
Totale somme a disposizione ... 10.427.444.539 5.385.325,67
Importo totale progetto...... 26.460.000.000 13.665.449,55

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con la nota
sopracitata, ha chiesto, in relazione al superamento del limite
percentuale del 5% stabilito dall'art. 25, comma 3, secondo periodo
della legge n. 109/1994, l'autorizzazione a derogare alla norma
suddetta;
Atteso che l'Assessorato regionale di lavori pubblici con nota
protocollo n. 25294 del 12 novembre 2003 ha trasmesso il parere
dell'Ufficio tecnico istruttore n. 22/SDR del 12 novembre 2003 con il
quale si esprime valutazione favorevole all'approvazione della
perizia n. 4 dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per
l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra -
Captazione dei deflussi del Temo, pompaggio e mandata al sistema Temo
Cuga - 3° intervento» del maggior importo di Euro 198.049,22 (lire
383.476.757) per la quale non si ritiene necessario acquisire il
parere del C.T.A.R. in quanto non comporta variazioni sostanziali,
nè aumento di spesa superiore al sesto quinto dell'importo
contrattuale originario e pertanto a termini dell'art. 16 della legge
regionale n. 24/87;
Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n.
154 del 30 luglio 1999 con le quali il direttore dell'ufficio del
commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato
nominato sub-commissario governativo per la contabilità di tesoreria
intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e
per l'attuazione della programmazione commissariale;
Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le
funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze
commissariali sopracitate;
Ordina:
1. Sulla base del parere dell'U.T.I. di cui in premessa, è
approvata la perizia di variante in aumento n. 4 relativa ai lavori
di: «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione
dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi del
Temo, pompaggio e mandata al sistema Temo Cuga - 3° intervento»
secondo il seguente quadro economico:

=====================================================================
|Importi in lire|Importi in Euro
=====================================================================
A) Lavori | |
---------------------------------------------------------------------
A1) Importo netto lavori contratto | |
in essere |15.649.078.704 |8.082.074,66
---------------------------------------------------------------------
A2) Importo netto nuove lavorazioni|383.476.757 |198.049,22
---------------------------------------------------------------------
Totale netto complessivo |16.032.555.461 |8.280.123,88
---------------------------------------------------------------------
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne | |
---------------------------------------------------------------------
B1) Espropriazioni |463.297.424 |239.273,15
---------------------------------------------------------------------
B2) Imprevisti (IVA inclusa) |4.022.392.949 |2.077.392,59
---------------------------------------------------------------------
B3) Spese generali (8,72%) |2.279.369.228 |1.177.195,96
---------------------------------------------------------------------
B4) IVA (20% di A + B3) |3.662.384.938 |1.891.463,97
---------------------------------------------------------------------
Totale somme a disposizione |10.427.444.539 |5.385.325,67
---------------------------------------------------------------------
Importo totale progetto |26.460.000.000 |13.665.449,55

2. Il Consorzio di bonifica delle Nurra è autorizzato, con
riferimento alla perizia approvata con la presente ordinanza, a
procedere in deroga al disposto di cui all'art. 25, comma 3, secondo
periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza
si richiama quanto previsto dalle sopraccitate ordinanze n. 221 del
13 ottobre 2000, n. 252 del 20 luglio 2001 e n. 341 del 18 febbraio
2003.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino Ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
Cagliari, 12 dicembre 2003
Il sub-commissario governativo: Duranti