Serie Generale n. 45 del 23-2-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995
Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 95/90: "Impianto di irrigazione degli arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta", secondo lotto. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche;
Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la nota del Consorzio per la bonifica della Capitanata del 19
luglio 1995, prot. 8564, con la quale si richiede l'approvazione di
una perizia di variante per la realizzazione dei lavori
dell'"Impianto di irrigazione degli arenili di Margherita di Savoia e
di Zapponeta", con allegata relazione tecnica esplicativa delle
variazioni progettuali;
Vista la delibera del Consorzio per la bonifica della Capitanata n.
1036 del 7 luglio 1992;
Visto il nulla-osta del Ministero dei trasporti e della
navigazione, prot. n. 0320 dell'8 gennaio 1995, relativo al rilascio
della licenza di concessione demaniale marittima per la realizzazione
di opere di protezione a mare dell'impianto di irrigazione degli
arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/3656 del 27
settembre 1995;
Visto il parere del nucleo di valutazione prot. 8/1880 del 24
novembre 1995;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante per come specificato al
punto 2.3 della relazione allegata alla nota prot. 8564 del 19 luglio
1995, già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato
(valore in milioni di lire):
Da Da Da variante
convenzione aggiudicare anteriore in esame
-- -- -- --

Lavori 8.487 6.517 -- 8.621
Imprevisti 845 429 -- 18
Lievitazione prezzi 50 50 -- --
Spese generali 1.024 1.024 -- 1.024
I.V.A. 1.754 1.754 -- 1.754
Ribassi d'asta -- 1.643 -- --
Ind. esproprio -- 327 -- 327
Ind. ritardato pagamento -- 416 -- 416
------ ------ ----- ------
Totale. . . 12.160 12.160 -- 12.160

3) di concedere la proroga richiesta di 24 mesi, dalla data di
registrazione della presente delibera, per gli adempimenti necessari
all'esecuzione dei lavori di variante, oltre il tempo trascorso dalla
data di scadenza della convenzione (16 agosto 1993) per come
specificato al punto 2.7 della citata relazione.
Roma, 21 dicembre 1995
Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40