Serie Generale n. 194 del 20-8-2002
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 10 luglio 2002
Realizzazione intervento "Schema fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu, Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione impianto di depurazione centralizzato". Ente attuatore E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 303). (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2002)

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 96;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la
protezione civile n. 3196/2002, n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli
13 e 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 4123 del 10 luglio 2002 ha
rappresentato, con riferimento all'intervento " Schema
fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu,
Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione
impianto di depurazione centralizzato" quanto segue:
in sede di consegna all'impresa aggiudicatrice della
progettazione esecutiva, trattandosi di appalto integrato, l'impresa
ha chiesto venisse messo a verbale che il progetto esecutivo avrebbe
dovuto tener conto delle interferenze tra le opere esistenti presso i
depuratori di Carbonia e S. Giovanni Suergiu e le opere di
pretrattamento previste nell'appalto in quanto le prime sarebbero
dovute rimanere funzionali, nonostante la contemporanea esecuzione
dei lavori, fino all'entrata in esercizio del nuovo depuratore
consortile;
le problematiche conseguentemente emerse in fase di progettazione
esecutiva che hanno richiesto un approfondimento progettuale che ha
dato luogo ad una estensione del progetto esecutivo rispetto al
progetto definitivo sono:
1) necessità di tenere in esercizio i depuratori esistenti di
Carbonia e San Giovanni Suergiu durante la fase di cantiere, per
evitare gravi danni ambientali per lo scarico di reflui non
adeguatamente depurati;
2) necessità di adeguamento ad opere successivamente
realizzate, quali il collettore di acque bianche del DN 100 nell'area
del depuratore di Carbonia, con conseguenti vincoli all'ubicazione ed
alla natura delle opere in progetto;
3) cessazione dell'attività del produttore delle tubazioni in
C.P.C. delle quali era previsto l'utilizzo per un tratta;
il progetto esecutivo è stato quindi redatto con la previsione
di interventi di adeguamento conseguenti alle problematiche di
continuità di esercizio e di interventi di completamento resisi nel
frattempo necessari;
i sopracitati interventi di adeguamento e di completamento
funzionale, strettamente connessi con le lavorazioni appaltate e ad
esse complementari, comportano un incremento di spesa netto pari al
12,91% dell'importo contrattuale, che troverebbe copertura
all'interno del quadro economico dell'intervento medesimo;
i suddetti interventi sono stati inseriti in un apposito capitolo
(opere integrative) del progetto esecutivo trasmesso al Comitato
tecnico amministrativo regionale per l'ottenimento del competente
parere;
Atteso che al fine di poter realizzare il progetto con i
sopracitati lavori di adeguamento e completamento l'E.S.A.F. ha
formulato la seguente richiesta di deroga:
autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 16, comma
5, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,
nella parte in cui prevede che il progetto esecutivo venga redatto in
conformità al progetto definitivo, posto che nel caso specifico
oltre alla parte conforme è prevista anche una parte integrativa;
autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della
legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'incremento delle opere previste in gara per un importo di Euro
629.171,32 pari al 12,91% dell' importo contrattuale;
Atteso che l'intervento è ricompreso nel "Programma di opere ed
interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna";
Ritenuto per le motivazioni rappresentate dall'E.S.A.F. di dover
accogliere la richiesta come sopra specificata;
Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni
delegate al sub-commissario governativo con ordinanza commissariale
n. 154 del 30 luglio 1999;
Ordina:
L'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con
riferimento alla realizzazione dell'intervento "Schema
fognario-depurativo dei reflui di Carbonia, S. Giovanni Suergiu,
Tratalias e frazioni - Schema n. 281 nuovo P.R.R.A. - Costruzione
impianto di depurazione centralizzato", in deroga al disposto di cui
all'art. 16, comma 5, ed al disposto di cui all'art. 25 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 10 luglio 2002
Il sub-Commissario governativo: Duranti