Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 13 ottobre 2004
Lavori inerenti il restauro e risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della Torre, nonche' del piazzale Collina, rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 240). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato. di
emergenza nel territorio della Città di Milano - prorogato con
successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con,
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 con successivo DPCM del 9
luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguiti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Procetezione
Civile ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
indicato doversi intendere gli interventi di restauro e recupero
funzionale del Palazzo Pirelli di cui all'Ordinanza Ministeriale n.
3219/02 in modo unitario e globale;
RICHIAMATA:
- l'ordinanza commissariale n 170 del 4.12.03 di validazione del
Progetto Esecutivo dei lotti A e D riguardanti i lavori di restauro e
risanamento della copertura, piano carrello e 31° piano della torre ,
nonchè del piazzale collina, rampe interne coperture e cavedi corpi
bassi;
- ordinanza commissariale n. 185 del 17.12.2003 di affidamento
dei lavori in argomento all'ATI GrassI.&amp; Crespi S.r.L. - Marcora
S.p.A.;

PRESO ATTO dei documenti di cui si compone la perizia n. 1, in
approvazione con la presente ordinanza, ed in particolare:
A) la relazione tecnico-economica, che classifica come di seguito
gli interventi oggetto della variante:
- 1. opere in variante consistenti in migliorie nonchè stralcio
di lavori, ammontanti a cocaplessivi  155.645,78=, di cui 11.981,00=
contabilizzati in economia e riguardanti l'utilizzo di manodopera
nonchè l'impiego di mezzi necessari per accelerare i tempi di
smontaggio del montacarichi in vista dell'Evento del 18 aprile 2004;
- 2. opere in variante finalizzate alla risoluzione di aspetti
di dettaglio rientranti nella disponibilità del Direttore dei
lavori, comportanti una diminuzione dell'importo del contratto pari
ad  6.065,09= ed integranti la fattispecie di cui all'art. 25 comma
3 della legge quadro sui lavori pubblici;
- 3. opere in variante, derivanti da situazioni impreviste e
imprevedibili, anche imputabili alla specificità dell'immobile
oggetto d'intervento, comportanti un aumento dell'importo di
contratto pari ad  56.555,63= ed integranti la fattispecie di cui
al'art.25 comma 1 lett. b) e b)-bis della legge 109/94;
B) il quadro economico aggiornato, che definisce- in complessivi
 3.476.387.20= la somma da destinare all'esecuzione dei lavori;

VALUTATE:
- le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla
Direzione Lavori;
- la relazione del collaudatore in corso d'opera trasmessa alla
Gestione Commissariale in data 6 ottobre 2004 prot. K1.2004.2315 ed,
in particolare, le considerazioni dello stesso in ordire allo
stralcio delle opere edili afferenti l'elevatore n. 11, giudicato -
allo stato attuale - opportuno;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di approvare la perizia
di variante de qua esercitando, per quanto concerne gli interventi
consistenti in migliorie di cui al sopracitato punto 1 lettera A), la
facoltà di deroga prevista dall'Ordinanza Ministeriale n. 3219/02
all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, giustificata dalla
necessità di superare lo stata di emergenza decretato con DPCM del 3
maggio 2002;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e
che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 1 al
contratto stipulato con l'ATI Grassi &amp; Crespi S.r.L. - Marcora S.p.A.
afferente l'intervento di restauro e risanamento della copertura,
piano carrello e 31° piano della Torre, nonchè del piazzale collina,
rampe interne, coperture e cavedi corpi bassi, impregiudicata ogni
valutazione in ordine alla responsabilità per la mancata esecuzione
delle opere edili afferenti l'11 impianto elevatore previste dal
contratto di appalto di cui trattasi;
Art.2 - di dare atto che le lavorazioni in variante sono
inquadrabili nell'ambito dell'art. 25 comma 1 lett. b) e lettera
b)-bis e comma 3 del medesimo articolo della legge 11 febbraio 1994
n. 109 e, conferimento alle opere in variante consistenti in
migliorie e in stralcio di lavori- per l'importo complessivo di 
155,645.78 - esercitando la facoltà di deroga al citato articolo 25,
giustificata dalla necessità di superare lo stato di emergenza
decretato con DPCM del 3 maggio 2002;
Art.3 - di dare atto altresi che la perizia di variante n. 1 si
compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione
Commissariale:
- Perizia suppletiva di variante;
- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi dall'NP 93 all'NP 106;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- schema di atto di sottomissione;
- quadro economico;

Art.4 - di aggiornare il quadro economico al maggior importo di 
3.476.387,89=IVA inclusa, indicando in  364.374,5= l'ulteriore somma
da finanziare con i fondi a disposizione della Gestione
Commissariale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile