Serie Generale n. 149 del 27-6-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Variazioni alle opere e al quadro economico delle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 riguardanti la "Realizzazione dei lavori di completamento del molo polisettoriale del porto di Taranto". (GU Serie Generale n.149 del 27-06-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398
del 1993 così come convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
il quale stabilisce che il CIPE ha la potestà di:
riesaminare i programmi d'intervento previsti dalla normativa
vigente;
verificare l'esecutività dei singoli progetti, la loro
conformità agli strumenti urbanistici nonchè l'importanza degli
interventi per le funzionalità di opere esistenti e non completate;
di confermare per i predetti programmi di intervento le priorità
e di accelerarne l'attuazione;
di deliberare revoche di finanziamenti qualora accerti che le
opere progettate non siano state avviate ovvero non ne risulti
conveniente la prosecuzione;
operare riesami, verifiche, revoche e riallocazioni anche mediante
modifica delle proprie procedure;
Operato il riesame degli interventi, di cui alle convenzioni n.
280/87 e n. 247/88, riguardanti il molo polisettoriale del porto di
Taranto, i quali appartenevano originariamente a due diversi piani
annuali;
Riscontrato che non sussistono i presupposti per revocare i
finanziamenti poichè si tratta di lavori avviati la cui
realizzazione è in fase avanzata e la cui ultimazione risulta
conveniente;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per
l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 64/1986;
Viste le convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 stipulate
rispettivamente in data 1 marzo 1988 e 4 luglio 1988 fra l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio
A.S.I. di Taranto;
Vista la richiesta del Consorzio A.S.I. di Taranto del 30 novembre
1995 per l'approvazione della perizia di variante alle opere di cui
alle convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 e per l'unificazione delle
convenzioni;
Visti i pareri del nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici del 16 gennaio 1996, dell'11 marzo 1996, del 17 aprile 1996
e del 22 aprile 1996;
Visti i pareri del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione
dei programmi degli investimenti pubblici del 19 dicembre 1995 e del
17 aprile 1996;
Viste le note del servizio per l'attuazione della programmazione
eonomica del 15 aprile 1996, del 16 aprile 1996 e del 19 aprile 1996;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione
n. 280/87, che di seguito si elencano:
pavimentazione: riduzione di cm 7 di misto stabilizzato e
sostituzione con bynder (4 cm) e tappeto di usura (3 cm);
fognatura bianca: modifica del percorso;
edifici uffici e servizi: introduzione di finestrature
aggiuntive, di ringhiere di ferro, di cupolini con scala retrattile e
protezione della impermeabilizzazione dei lastrici solari;
riduzione della recinzione doganale;
impianti elettrici: introduzione di alcuni rami MT
e BT e di impianto di illuminazione;
b) di approvare relativamente alla conv. 280/87 il seguente nuovo
quadro economico:
lavori chiavi in mano 55.129.595.521
lievitazione costi 3.946.636.563
imprevisti 2.819.767.916
spese generali 8.104.000.000
IVA -
______________
Totale. . . 70.000.000.000
c) di approvare le variazioni alle opere di cui alla convenzione
n. 247/88, che di seguito si elencano:
mancato sbancamento del rilevato ferroviario della linea F.S.
Taranto-Metaponto;
integrazione degli strati superficiali della pavimentazione
relativa ai piazzali merci, alle aree specializzate ed ai parcheggi
con uno strato di collegamento bynder dello spessore di 4 cm e di un
tappeto di usura pari a cm 3;
terminal containers: predisposizione di una pastina composta da
materiale al quarzo da annegare nel getto delle lastre;
stralcio dei lavori ferroviari previsti internamente all'area
portuale del molo polisettoriale posti lungo la diga di sottoflutto;
nuovi lavori: attraversamento ferroviario e boccapozzo embrici;
d) di approvare, relativamente alla convenzione
n. 247/88, il nuovo quadro economico:
lavori chiavi in mano 39.063.799.450
lievitazione costi 3.810.554.613
espropriazioni 1.865.819.902
imprevisti 802.826.035
espropri in corso di definizione 100.000.000
con le F.S.
oneri per allacciamenti ENEL, F.S. e SIP 2.800.000.000
spese generali 5.246.000.000
IVA 21.903.000.000
______________
Totale. . . 75.592.000.000
e) di approvare la proroga dei termini delle convenzioni n.
280/87 e n. 247/88 di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente delibera;
f) di autorizzare la gestione unitaria delle convenzioni indicate
in premessa.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 172