Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 11 marzo 2004
Interventi di recupero funzionale degli spazi interni del Palazzo della Regione Lombardia. Affidamento a favore della Societa' Eleca S.p.A. di Cantu' dei lavori di fornitura ed installazione del cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi, smantellamenti degli impianti esistenti, spostamento della centrale telefonica e del locale C.E.D. (Ordinanza n. 60). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della citt' di Milano - prorogato con DPCM
del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19 dicembre
2003 al 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti danni
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002
la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali della Regione Lombardia;
- l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario,
nell'attuazione degli interventi, di adattare procedure in deroga
alla normativa vigente in materia di opere pubbliche e,
segnatamente, l'art. 20 della legge 109/94 nonchè alle correlate
norme regolamentari;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 è stato confermato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, già incaricato
giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003;

ACCERTATO che:

- nell'ambito della ristrutturazione generale del Palazzo della
Regione è previsto anche il rifacimento dell'infrastruttura di
rete per telecomunicazioni con l'obbiettivo di dotare la Sede di
un'infrastruttura avanzata e pronta a recepire gli sviluppi
tecnologici degli anni a venire;
- a tal fine la Regione Lombardia si è avvalsa di una consulenza a
CEFRIEL - Consorzio per la Formazione e la Ricerca di Ingegneria
dell'Informazione del Politecnico di Milano - che ha predisposto le
linee guida e le soluzioni per la realizzazione delle
infrastrutture TLC;
- la Gestione Commissariale ha ritenuto di coinvolgere la Società
Eleca che attualmente ha in affidamento la ristrutturazione
impiantistica sul Palazzo avviando un a trattativa al fine di
formulare un' offerta;

DATO ATTO che in data 29.10.2003 la Società Eleca Spa ha
trasmesso un progetto-offerta- relativo alla fornitura e
all'installazione del cablaggio strutturato e relative opzioni;

CONSTATATO che;

- la competente U.O. Sistemi Informativi e Comunicazione regionale,
avvalendosi della collaborazione di CEFRIEL, con nota del 12.12.03
prot. n. A1.2003.0061471 ha espresso parere sulla proposta di Eleca
SPA ritenendola idonea al rifacimento complessivo
dell'infrastruttura passiva di telecomunicazioni e al ripristino
dei servizi di fonia/dati, in conformità alla linee guida del
CEFRIEL, proponendo l'opzione di cablaggio intelligente in
tecnologia AMP e la climatizzazione dei vani tecnici e sistema
spegnimento incendi nell'opzione "D" dell'offerta;
- il Soggetto Attuatore con nota del 13.01.04 prot. K1.2004.0000050
ha confermato tali proposte in ordine al cablaggio passivo e con
nota prot. K1.2004.0000199 in data 28.01.04 ha richiesto la
predisposizione degli elaborati tecnico-economici finalizzati
all'affidamento dei lavori;
- in data 11.02.04 Eleca Spa ha presentato il progetto corredato da
relazione tecnica per il rifacimento dell'infrastruttura passiva di
telecomunicazione, redatto secondo le linee guida predisposte da
CEFRIEL ed articolato in:

- cablaggio intelligente in tecnologia AMP;
- climatizzazione dei vani tecnici e sistema spegnimento incendi;
- rimozione dell'impianto esistente;
- spostamento centrale telefonica e CED;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover validare
tutti gli elaborati progettuali e tecnici sopra meglio specificati,
agli atti della Gestione Commissariale, approvando altresì il quadro
economico che prevede una spesa complessiva di Euro 7.520.573,23 =
(di cui Euro 5.735.647,35 per lavori e oneri della sicurezza
compresi, Euro 120.169,45 per oneri di progettazione, nonchè Euro
1.664.756,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e le
condizioni contrattuali di cui allo schema che allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale, procedendo
all'aggiudicazione in favore della Società. Eleca Spa di Cantù
dell'intervento in argomento;

DISPONE

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, alla Società
Eleca S.p.A. di Cantù i lavori di fornitura ed installazione del
cablaggio strutturato con gestione intelligente, climatizzazione
dei vani tecnici e sistema di spegnimento incendi, smantellamento
degli impianti esistenti spostamento della centrale telefonica e
del locale CED del Complesso Pirelli validando tutti gli elaborati
progettuali e tecnici in premessa meglio specificati agli atti
della Gestione Commissariale;
2. di approvare il quadro economico degli interventi che comporta una
spesa di Euro 7.520.573,23 (di cui Euro 5.735.647,35 per lavori e
oneri della sicurezza compresi) Euro 120.169,45 per oneri di
progettazione, nonchè Euro 1.664.756,43 per somme a disposizione
dell'Amministrazione) nonchè le condizioni contrattuali di cui
allo schema che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale
3. che il Direttore dei Lavori nominato giusta Ordinanza n. 56 dell'8
marzo 2004 provveda alla consegna definitiva dei lavori nelle more
del perfezionamento del contratto.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PIRELLI

Ordinanza Ministro dell'interno n. 3219 del 7 giugno 2004 e succ.
mod.

A-EPIGRAFE

CONTRATTO PER I LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO
STRUTTURATO CON GESTIONE INTELLIGENTE, CLIMATIZZAZIONE DEI VANI
TECNICI E SISTEMA SPEGNIMENTO INCENDI, SMANTELLAMENTI DEGLI IMPIANTI
ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.

B- LE PARTI

L'anno duemilaquattro, il giorno 16 del mese di giugno presso gli
uffici della Gestione Commissariale situati in via Pola n. 9/11 -
MILANO

TRA

Il sig. Guido della Frera nato il 12 dicembre 1964 a Pavia, codice
fiscale DLLGDU64T12G388E nella sua qualità di Soggetto Attuatore del
Commissario Delegato per l'Emergenza con sede in Milano Via Pola
9/11, nominato giusta Ordinanza Commissariale n. 56 del 28 maggio
2003 - emessa a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3288 del 27 maggio 2003

E

il Sig. Manzoni Roberto nato il 13.05.1952 a Cantù (CO) residente
a Cantù (CO) Via Como n. 218 con codice fiscale MNZRRT52E13B639O,
(nella sua qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa Eleca
S.p.A. con sede in Cantù Via Como n. 214/216, partita IVA
01656810130), di seguito denominato "Appaltatore", che agisce in
qualità di legale rappresentante.

C - PREMESSE

Premesso che:
- con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002
è stato decretato lo stato di emergenza a seguito dell'incidente
aereo del 18.04.2002 ed è stato nominato il Soggetto attuatore per
la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di
restauro e di recupero funzionale del Palazzo Pirelli, sede della
Giunta Regionale della Lombardia e delle relative pertinenze e dei
luoghi adiacenti;
- con ordinanza del Soggetto Attuatore n. 60 in data 11 marzo 2004 i
lavori in oggetto sono stati affidati alla società Eleca per
l'importo netto di Euro 5.855.816,80 relativo ai lavori, agli oneri
di progettazione, nonchè agli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
- che l'Amministrazione è proprietaria dell'immobile Edificio
Pirelli del quale dispone liberamente, sito in Milano, Via Fabio
Filzi n. 22, distinto al Catasto Terreni/Urbano alla partita
1154607 al foglio 269 - mappale 33 - foglio 269 mappale 33 subb 501
,502, 503;
- con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si
conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - MODALITÀ E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Soggetto Attuatore, considerata l'emergenza dichiarata con
l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002 ed i
poteri ivi conferiti che consentono di derogare all'art. 20 della
legge 109/94, può ricorrere all'affidamento diretto dei lavori
oggetto del presente contratto.
Il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che dichiara di
assumere con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio
rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi nel Palazzo
della Regione in via E. Filzi, 22 Milano DI FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO CON GESTIONE INTELLIGENTE,
CLIMATIZZAZIONE DEI VANI TECNICI E SISTEMA SPEGNIMENTO INCENDI,
SMANTELLAMENTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE
TELEFONICA E DEL LOCALE C.E.D.

Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a euro
5.855.816,80 = (euro
cinquemilioniottocentocinquantacinquemilaottocentosedici/80). Tale
importo è dovuto alla somma di euro 5.568.589,11 (euro
cinquemilioniseicentoottantottomilasettecentocianquantanove/11)
relativa ai lavori a cui va aggiunta la somma di euro 120.169,45 per
gli oneri di progettazione, nonchè l'importo di euro 167.057,69
(euro centosessantasettemilacinquantasette/69) per gli oneri della
sicurezza. L'importo di contratto come sopra definito non vincola
l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 3 - REGIME IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo
in caso d'uso.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate
l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta
aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi
della gestione Commissariale.

Art. 5 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo ai
sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F per cui, l'importo rimane fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla
qualità di detti lavori.

Art. 6 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O
SCORPORABILI

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:
Importo complessivo dell'appalto in Categoria OS30 euro
5.735.647,35

Art. 7. NOMINA DELL'ESECUTORE

Esecutrice dei lavori è la società Eleca S.p.A. di Cantù (CO)

Art. 8 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE
ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo:
Eleca S.p.A. - Ufficio di cantiere, Via Fabio Filzi n. 22, Milano.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Soggetto Attuatore,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto
di cui sopra.

Art. 9 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante
bonifico bancario sul c/c n. 000004806549 CIN G CAB 51060 ABI 03226,
presso l'Istituto di Credito UNICREDIT Banca d'impresa S.p.A.,
filiale di Cantù.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti,
nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
.bsp; Art. 10 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere
depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione
committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo
rappresentante.

Art. 11 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a
nominare il Direttore di Cantiere, che potrà coincidere con il
Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del
rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della
consegna dei lavori.
Il Direttore Tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli
adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.
26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP.
(Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere
accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità
dell'incarico.
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi
priva di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte
quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 494/1996,
provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorchè una,
eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di
coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e
non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà
più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e
organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Regolamento
di Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del
contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni
stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto
e Capitolato d'Oneri, nel Computo Metrico Estimativo - per le parti
non in contrasto con il presente contratto - e nelle prescrizioni
contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al
contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente
nel presente Contratto e Capitolato d'oneri, l'appalto è soggetto
all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate
dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato
Prestazionale:

0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002;

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto",
articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.
109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato
"Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale
d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data
di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella
Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le
opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc.,
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme
modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei
lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 13 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario
dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalle
informazioni di cui all'art. 4 del D.Lvo 08.08.1994 rilasciate dalla
Prefettura di Como in data 29.04.04 prot. n. 27/04INF-Area I che si
allegano al presente atto.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 15 - SUBAPPALTO

A - Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. È fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'import o del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

B - L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:

1) che Eleca S.p.A. con nota del 06.02.2004 prot n. 576, quotazione
n. 1637.02 rev. 4A, richiamata nella successiva nota del
01.03.2004 prot n. 887, quotazione n. 1637.02 rev. 4B, ha
provveduto a comunicare le lavorazioni che intenderebbe
subappaltare;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è
stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della
categoria.

C - Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce
subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3,
numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.
55.

D - L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori
dagli stessi eseguiti. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre,
quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 16 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori eoperata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di
ogni certificato di pagamento il Soggetto Attuatore provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute
suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Soggetto
Attuatore.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal
Soggetto Attuatore a provvedervi entro i successi quindici giorni.
Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell'Appaltatore, il Soggetto Attuatore provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
del subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonchè copia del piano operativo di sicurezza di
loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva .
Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma,
lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del
possesso della regolarità da parte dell'Appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti.

Art. 17 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 4
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le
misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di
appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante.
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità
per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero
accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi
speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato
od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore, in possesso di
certificazione ISO 9000 ha costituito una garanzia fidejussoria del 5
per cento dell'importo dei lavori, mediante polizza fideiussoria n.
5249.00.27.27023788, rilasciata dalla societa/istituto, Assicuratrice
Edile, agenzia di Milano per l'importo di euro 286.782,37 (euro
duecentoottantaseimilasettecentoottantadue/37), e per la tutta la
durata dei lavori, con firma del soggetto idoneo alla stipula.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in
base all'art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni.
La fidejussbne bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 19 - POLIZZE

ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge
109/1994, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che
copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
La somma da assicurare è di euro 2.000.000,00 (euro duemilioni)
per i danni alle opere in costruzione e di euro 3.000.000,00 (euro
tremilioni) per i danni cagionati alle opere ed agli impianti
preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori oggetto
dell'appalto. La suddetta somma assicurata sarà prestata a primo
rischio assoluto e cioè in deroga al disposto dell'art. 1907 del
Codice Civile.
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di euro 5.000.000,00
(euro cinquemilioni) per ogni sinistro.
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 20 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità
e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto
e Capitolato d'oneri e agli elaborati grafici e scritti del progetto
esecutivo, atti che, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono
firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e
conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.
Sono parte integrante del contratto:

a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprite 2000 n. 145;
b) elenco prezzi;
c) gli elaborati grafici e descrittivi;
d) piano di sicurezza
e) cronoprogramma
c) "Specifica materiali da ammodernare e sostituire"

Art. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purchè ciò non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare
all'approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in
quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti
e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 22 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei
Lavori, ai sensi dell'articolo 133, del Regolamento Generale.
Le sospensioni saranno disciplinate altresì ai sensi dell'art. 24
del D.M. 145/2000.

Art. 23 - PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga
ai sensi dell'art 26 del D.P.R. 145/00.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del
tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Soggetto
Attuatore, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento.

Art. 24 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre
il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli
accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare
l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del
lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del Soggetto Attuatore dà ordine
scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 25 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa
denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni
del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i
danni.

Art. 26 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non
può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna
modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione del Soggetto Attuatore, comporta l'obbligo
dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 135 del DPR 554/99,
durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse
condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con
gli effetti previsti nel capitolato generale.

Art. 27 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto
dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei
lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera
prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei
lavori.

Art. 28 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto
verranno determinati assumendoli dal prezzario di gara.
Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si
ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti
dall'art. 136 del Regolamento Generate.

Art. 29 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge
109/1994, non eammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si
applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.

Art. 30 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalità e
nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.
I pagamenti saranno corrisposti all'appaltatore con acconti in
corso d'opera ogni mese.
Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse nei termini
previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.
In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei
Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano
d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi nonchè quelli
dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.
È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via
via corrisposti al subappaltatore.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
Soggetto Attuatore sulla base dei documenti contabili indicanti la
quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena
raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra
quantificata percentualmente.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i
quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento
Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti
in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.

Art. 31 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità
stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Art. 32 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
-accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su
bonifico bancario.

Art. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra
sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della
legge 109/1994.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28,
comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini
stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato
e composto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessità di apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia
emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla
stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di
emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione
del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato
entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel
termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è
fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 34 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Dalla consegna dei lavori il termine utile previsto per
l'esecuzione delle opere è il 30/11/2004 come da cronoprogramma
allegato al progetto/offerta.
Detto termine tiene conto anche della contemporaneità di
lavorazioni e della presenza di più imprese. L'Appaltatore prende
atto, con la firma del presente contratto, che i lavori potranno
essere svolti contemporaneamente ad altre lavorazioni che vedono la
presenza di più imprese, in particolare la società Metroweb a cui
sono affidati gli apparati attivi, che ha pure l'obbligo di
completare l'intervento entro il 30 novembre 2004.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere
dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa ad esso
imputabile, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
I presupposti per i quali il Soggetto Attuatore può concedere
proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli
strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 35 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto al
termine del 30/11/2004, verrà applicata una penale pari a circa lo
0,75 x 1000 (zero,settantacinque per mille) dell'importo del
contratto.
L'importo di tale penale è fissato nella misura giornaliera di
euro 4.300,00 fino all'importo massimo del 5% dell'importo
complessivo dei lavori.
La penale è comminata dal Soggetto Attuato, sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

Art. 36 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono
essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successiva all'insorgenza o alla cessazione del
fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche nel registro di contabilità all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità
la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore
ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del
Regolamento Generale.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.
Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore rinuncia a
eventuali riserve iscritte a tutt'oggi inerenti esclusivamente
l'oggetto di tale contratto.

Art. 37 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di
proprietà dell'amministrazione.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel
luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti
materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei
prezzi.

Art. 38 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico,
invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni di suolo e
stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e
invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute:
la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra
e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 39 - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7^ della
Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3^ del Regolamento, è previsto il
collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente
appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le
modalità previste dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità
eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e
dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale
sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'impresa.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del
10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della
legge 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui
all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo
bonario con l'Appaltatore.

Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per
reali accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento
Generale), o per grave (inadempimento, grave irregolarità o ritardo
nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per
inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento
Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la
risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso,
con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento
Generale.

Art. 42 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e
dall'interpretazione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.
31-bis, comma 1, della legge 109/1994, saranno deferite ad arbitri,
secondo le procedure di cui all'art. 32 della legge 109/1994, nonchè
all'art. 150 del Regolamento Generale e agli artt. 33 e 34 del
Capitolato Generale d'Appalto.
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del
valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della
procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge
109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro
novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata
ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore
fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,
relativamente alla materia della riserva.

Art. 43 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione
delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti,
dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il
contratto.
Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.
Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui
certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla
Circ. Min. Finanze 1 luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo -
Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20
agosto 1992.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore
provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento
delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto
risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate.

Art. 44 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi
nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri
e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di
seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore
altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca
diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico
dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei
cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei
cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, ad esclusione
dei costi per gli impianti elevatori che saranno a carico del
Committente;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esposizioni, capisaldi
e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del
Direttore dei Lavori o del Soggetto Attuatore o dall'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al
compimento del collaudo provvisorio;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino
al collaudo provvisorio;
h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.
696/1994 e successive modificazioni.
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese
seguenti:
i) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale
e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte
dell'Amministrazione, nonchè le spese per fideiussioni e polizze
prestate a qualunque titolo;
i) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il
coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel
cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e
art. 31, comma 1-bis, della legge 109/1994;
m) il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente
articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori
e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
n) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a tutti
gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere di
più Imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo
lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso.

Art. 45 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Soggetto Attuatore è Responsabile del Procedimento ed è
Responsabile dei Lavori (Art. 2 D.Lgs. 494/96).
Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:

Coordinatori sicurezza fase progettazione (494/96):

Geom. Giuseppe Cocquio;

Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale):

Ing. Rita Corni;

Coordinatori sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento
Generale):

Ing. Rita Corni;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti
contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici
dettali dall'art. 1362 c.c. e seguenti.
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per
vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.

Art. 46 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati
riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od
in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere
rivelato a terzi, ad esclusione dei subappaltatori e dei fornitori,
senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare
l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie
riguardanti le opere oggetto dell'Appalto nè autorizzare terzi a
farlo.

Art. 47 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si
riserva il diritto di inserire il nominativo dell'impresa
appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento
dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12,
comma 1, lett. b) della legge citata.

Art. 49 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia
alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre
disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato
generate di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole di tutti i
documenti del Contratto e del Capitolato d'oneri.

Art. 50 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile, l'Appaltatore dichiara di aver esatta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici
allegati al contratto.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a
tutte le pagine del contratto e dichiara di voler approvare in modo
specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di
attuazione;
Art. 11 - Direttore di Cantiere e Direttore Tecnico dell'impresa;
Art. 15 - Subappalto;
Art. 16 - Lavoratori dipendenti e loro tutela;
Art. 17 - Sicurezza e salute nel cantiere;
Art. 19 - Polizze di assicurazione durante i lavori e decennali per
gravi danni e per responsabilità civile verso terzi;
Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori;
Art. 22 - Sospensioni o riprese dei favori;
Art. 25 - Danni nel corso dei lavori;
Art. 27 - Invariabilità dei prezzi;
Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti;
Art. 34 - Termine per l'ultimazione dei lavori;
Art. 35 - Penali;
Art. 39 - Collaudo;
Art. 42 - Controversie;
Art. 44 - Oneri a carico dell'Appaltatore;

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 16 giugno 2004

L'Appaltatore
D'ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore