Serie Generale n. 274 del 24-11-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 giugno 1997
Convenzione n. 76/88. Realizzazione dei lavori di irrigazione zona alimentata dalla traversa di S. Giovanni Lipioni sul fiume Trigno. II lotto. Vasto (Chieti). Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 124/97). (GU Serie Generale n.274 del 24-11-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito previsto in convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 76/88 stipulata in data 20 marzo 1989 tra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
Consorzio di bonifica Trigno, Sinello e Osento regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori della
irrigazione zona alimentata dalla traversa di S. Giovanni Lipioni sul
fiume Trigno, II lotto, per l'importo di lire 7.055 milioni;
Vista le note del 23 maggio 1995, del 24 ottobre e 19 dicembre
1996, con le quali il Consorzio di bonifica ha chiesto l'approvazione
di una perizia di variante riguardante l'estensione dell'irrigazione
di un'area di circa 105 ha., pari alla superficie stralciata dal
progetto originario ubicato a monte della s.s. Adriatica, nonchè
l'approvazione del nuovo quadro economico e la proroga dei termini
convenzionali;
Visti i pareri favorevoli del nucleo ispettivo e del nucleo di
valutazione sulla perizia di variante proposta dal Consorzio;
Vista la nota del nucleo di valutazione in data 26 marzo 1996 che
ha ritenuto congrua la proroga di 17 mesi per la chiusura della
convenzione;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla
convenzione n. 76/88 come specificato nella nota del Consorzio di
bonifica, Trigno, Sinello e Osento, citato in premessa;
2. di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato e la
relativa proroga del termine di scadenza della convenzione di 17 mesi
dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta
Ufficiale.
Quadro economico
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Da Da Da
Descrizione convenzione aggiudicazione variante
_____________________________________________________________________
Lavori 5.024 4.291 * 5.124
Imprevisti 575 575 484
Spese generali 603 603 603
I.V.A. 853 853 844
Ribassi d'asta -- 733 --
______________________________________________
Totale ...... 7.055 7.055 7.055
(*) Compresi espropri, opere afferenti espropriazioni, prevenzione
catodica (I.V.A. inclusa).
Roma, 26 giugno 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 341