Serie Generale n. 239 del 13-10-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 23 aprile 1997
Approvazione perizia di variante art. 7 legge n. 104 del 7 aprile 1995 - Conv. n. 849/87. Lavori per l'urbanizzazione area artigianale di Elice. (Deliberazione n. 81/97). (GU Serie Generale n.239 del 13-10-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 849/87 stipulata in data 31 luglio 1989 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
comune di Elice regolante il finanziamento per assicurare la
realizzazione dei lavori di attrezzatura area artigianale, con un
finanziamento di L. 750 milioni;
Vista la nota n. 2052 del 27 maggio 1996 con la quale il comune di
Elice ha inoltrato un progetto di completamento ai sensi dell'art. 7
della legge n. 104/95, con utilizzo delle somme ancora disponibili
sull'importo complessivo della convenzione;
Vista la nota n. 4002 del 4 novembre 1996 con la quale il comune di
Elice ha trasmesso il nuovo progetto modificato e reso definitivo con
delibera dello stesso comune n. 372 del 24 ottobre 1996;
Considerato che il Nucleo ispettivo ha dichiarato che la variazione
progettuale comprende la realizzazione di opere complementari ed
aggiuntive all'intervento, evidenziando altresì che l'importo
percentuale afferente la voce "spese generali" deve essere uguale a
quello inizialmente previsto;
Ritenuto pertanto di dover ricalcolare la voce "spese generali" in
proporzione ai lavori complessivamente realizzati, che ammontano a
267 milioni, rispetto agli iniziali 155 milioni di lire;
Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione in
data 31 dicembre 1996 in merito alla perizia di variante ed alla
proroga dei termini convenzionali;
Ritenuto di dover autorizzare la proroga dei termini convenzionali
per un periodo congruo rispetto alle incombenze relative alle
procedure di chiusura della convenzione stessa;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la variante progettuale e la proroga della
convenzione al 31 dicembre 1997;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione Da Da Da
convenzione aggiudicazione variante
_____________________________________________________________________
Lavori (compresi 684 (1) 675 (2) 661 (3)
espropri, spese
notarili a
frazionamento)
Imprevisti 13 13 7
Spese generali 20 20 34 (*)
I.V.A. 33 33 48
Ribassi d'asta - 9 -
Economie - - -
________________________________________________
Totale . . . 750 750 750
(*) Le spese generali sono state riparametrate secondo la
percentuale iniziale; la parte eccedente è stata imputata ad
imprevisti.
(1) Di cui per lavori 155.
(2) Di cui per lavori 146.
(3) Di cui per lavori 267.
Roma, 23 aprile 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 1 ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 319