Serie Generale n. 113 del 18-5-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998
Convenzione n. 27/90. Realizzazione delle infrastrutture nell'agglomerato industriale di "Lanciano". Regione: Abruzzo. Provincia: Chieti. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 18/98). (GU Serie Generale n.113 del 18-05-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 27/90 stipulata, in data 7 febbraio 1992,
tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro, regolante il
finanziamento di lire 5.000 milioni per la realizzazione delle
infrastrutture nell'agglomerato industriale di "Lanciano";
Vista la perizia di variante approvata con deliberazione n. 118 del
17 marzo 1996 del commissario regionale dell'ente attuatore,
concernente essenzialmente il convogliamento delle acque reflue
all'esistente impianto di depurazione della zona industriale di
Atessa - in alternativa alla realizzazione di quello previsto in
località Cerratina - oltre alla fornitura e posa in opera di un
tratto di condotta per l'approvvigionamento idrico ad usi industriali
della zona industriale Cerratina;
Vista la nota n. 206 del 19 gennaio 1998 con la quale l'ente
attuatore ha richiesto l'approvazione della suddetta variante,
secondo la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995,
nonchè la concessione di una proroga di mesi 18 dal termine di
scadenza della convenzione;
Considerato che l'aumento di lire 283 milioni dell'importo della
convenzione, determinato dalle suddette varianti, viene assunto a
carico dell'ente attuatore in base alla citata delibera commissariale
n. 118 del 17 marzo 1996;
Considerato che il nucleo ispettivo, con relazione dell'11 febbraio
1998, afferma che non sussistono ostacoli o vincoli attuativi alla
esecuzione delle opere di completamento previste dalla variante in
esame;
Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 13
febbraio 1998, esprime parere favorevole sia all'approvazione delle
varianti ai lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e
funzionalità dell'opera, sia alla concessione della proroga di mesi
18 dei termini di convenzione;
Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si può
far fronte, in parte, mediante utilizzo in deroga delle economie
sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e
fruibilità dell'oggetto della convenzione;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 27/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di
seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie IVA.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 30
giugno 2000.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione | Convenzione | Convenzione | Variante
| originaria | vigente | in esame
____________________|______________|___________________|_____________
Lavori ed espropri | 3.725 | 3.885 | 4.284
Imprevisti | 160 | - | -
Lievitazione prezzi | 10 | 10 | 10
Spese generali | 411 | 411 | 411
I.V.A. | 694 | 694 | 578
|______________|___________________|_____________
Sommano . . . | 5.000 | 5.000 | 5.283
a detrarre importo | - | - | 283
a carico dell'ente | | |
attuatore | | |
Totale . . | 5.000 | 5.000 | 5.000
Roma, 26 febbraio 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 132