5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 26 del 3-3-2023
AVVISI E BANDI DI GARA
COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI PIACENZA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.26 del 3-3-2023)

Variante in corso d'opera - Art. 106 c. 1 punto c) e c. 12 del D.Lgs.
50/2016 - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di
efficacia, ai sensi dell'art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 - Lavori di
rifacimento strade in conglomerato bituminoso 2021 - CUP
E37H20001410006 - CIG 8732943C88


Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici - Piazza Cavalli n. 2 - 29121
Piacenza (PC) - C.F./P.IVA 00249600123 - tel. 0523/492111 - PEC:
protocollo@pec.comune.piacenza.it - www.comune.piacenza.it
CPV: 45233251-3 lavori di rifacimento di manto Cod. NUTS: ITH51
Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Lavori di
rifacimento strade in conglomerato bituminoso 2021. Importo
contrattuale iniziale (oneri per la sicurezza inclusi e IVA 22%
esclusa) € 603.423,36. Categoria prevalente OG3
Natura ed entità dei servizi dopo la modifica: durante
l'esecuzione dei lavori è stato necessario apportare alcune
modifiche agli interenti a causa delle mutate condizioni dello stato
delle pavimentazioni, rispetto alle condizioni alla data di progetto,
sia per l'intervento dei gestori dei sottoservizi, sia per il normale
degrado dovuto alle condizioni meteorologiche; per far fronte
all'aumento dei costi dei materiali, per le lavorazioni eseguite
nell'anno 2022, si ritiene, pertanto necessario modificare il
contratto ai sensi del comma 1 punto c) art. 106 Dlvo 50/2016
sottolineando che la modifica comporta una diminuzione dell'importo
contrattuale, inferiore al 20% dell'importo iniziale e che sono
soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del comma c) art. 106
del decreto L.vo 50/2016
Importo contrattuale a seguito di variante (oneri per la sicurezza
inclusi e IVA 22% esclusa) €. 535.492,19. Diminuzione del prezzo in
seguito alla modifica: prima variante € - 67.931,17. Descrizione
delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: 1° variante:
durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di
eseguire quantità di lavorazioni spesso diverse da quelle
inizialmente previste. Il progetto prevedeva, tra l'altro, anche la
sistemazione di circa 14.500 mq. di pavimentazione bituminosa lungo
l'argine del fiume Po in base ad una convenzione a suo tempo stilata
con il Magistrato pe il Fiume Po che è ora scaduta e che,
contrariamente a quanto inizialmente previsto, non è in realtà
stata rinnovata. Risulta quindi necessario stralciare questa
lavorazione in quanto non più di competenza del Comune; inoltre i
lavori previsti iniziati nell'anno 2022 hanno interessato un aumento
significativo dei costi dei materiali di costruzione. Si è
manifestato quindi la necessità di modificare l'importo
contrattuale, anche per assicurare risparmi, rispetto alle previsioni
iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle
variazioni in aumento dei costi dei materiali, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Provvedimento di aggiudicazione dell'appalto: Determinazione
Dirigenziale n. 1814 del 24/08/2021. Provvedimento di approvazione
della perizia: Impresa appaltatrice: Consorzio CORMA con sede in
Castelnovo Nè Monti (RE) C.F. : 00697560357 Denominazione e organo
responsabile delle procedure di ricorso: la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del
Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e smi). Organo di
giurisdizione di I grado è il TAR Emilia Romagna con sede in Parma.
Precedenti pubblicazioni: Pubblicazione Bando Piattaforma SATER
03/05/2021 GURI n. 50 del 03/05/2021 Albo Pretorio dal 03/05/2021 al
20/05/2021; Libertà 05/05/2021; Italia Oggi 05/05/2021;
Pubblicazione Esito gara GURI n. 113 del 29/09/2021; Albo Pretorio
29/09/2021; Libertà 01/10/2021; Italia Oggi 01/10/2021;

Il responsabile unico del procedimento - Dirigente del servizio
manutenzione e viabilità
ing. Giovanni Carini


TX23BFF5713