Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 8 giugno 2004
Intervento di ristrutturazione impiantistica del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Societa' Eleca di Cantu' in data 25 febbraio 1998, rep. n. 3371/UR. Approvazione della perizia di variante supplettiva n. 9. (Ordinanza n. 133). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 e con DPCM del 19
dicembre 2003 a tutto il 30 giugno 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia (art. 1),
conferendo allo stesso le facoltà di deroga di cui all'art. 3
della citata ordinanza e, segnatamente, all'art. 25 della Legge
109/94;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 190 del 30.12.03 è stato confermato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera, già incaricato
giusta ordinanza n. 56 del 28 maggio 2003; sottoscrizione del
relativo contratto in data 24 marzo 2004, numero di raccotta CD
77/04;
- della validazione del progetto concernente la sicurezza del
complesso Pirelli, approvato con Ordinanza Commissariale n. 86 del
15.04.04, previo parere della Struttura Sicurezza della Regione
Lombardia - formalizzato con nota del 10.03.03 prot. B1.2004.24492
e del 12.03.04 prot. 61.2004.25126 sulla conformità del progetto
agli attuati standard regionali;

RILEVATA:

- la necessità - evidenziata dal Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione dell'intervento globale di restauro del
Palazzo Pirelli arch. Renato Sarno - di eseguire nuove e diverse
lavorazioni impiantistiche richieste dal progetto architettonico di
recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli,
validato con la citata ordinanza commissariale n. 9/04;
- l'utilità - evidenziata dalla stessa direzione lavori al fine di
rendere più agevole la movimentazione dei materiali da parte delle
imprese operanti all'interno del cantiere pirelli e, quindi, di
accelerare l'esecuzione dei lavori - di installare porte al
montacarichi esterno di punta Galvani in corrispondenza di ogni
piano;
- la necessità di dar corso, nell'ambito degli interventi di
recupero funzionale in argomento, a tutti gli adeguamenti imposti
dalla normativa vigente ed, in particolare:

- alla sostituzione e messa a norma delle scale all'interno dei
cavedi triangolari, ai sensi di quanto disposto dalla L. 46/90 -
DPR. N. 547/55 articoli 4-8-11-13-17-26, DPR n. 164/56 art. 10-
24-29, e attuazione direttive CEE 89/391, d.Lgs. 626/94 art. 36;

- alla bonifica da lane minerali all'interno dell'Aula Consiliare
ai sensi delle prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero
della Sanità nr.4 del 15 marzo 2000 e della nota ASL prot. 3803
del 29.06.2000;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del
4 febbraio 2004 prot. B1.2004.0013211 in ordine all'installazione
di regolatori di flusso sui quadri elettrici in considerazione del
maggior vantaggio in termini di risparmio energetico sugli impianti
di illuminazione;
- del parere tecnico od economico trasmesso dalla Direzione Lavori
con nota prot.B1.2004.0044717 del 20 maggio 2004 in ordine alla
progettazione esecutiva impiantistica generale presentata dalla
Società Eleca in adempimento di appalto concorso in variante al
contratto n. rep. 3371/98 in ragione delle importanti implicazioni
impiantistiche derivanti dal Progetto esecutivo architettonico del
complesso Pirelli validato;

VISTA:

- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02,
ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero,
ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la
Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione
a favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del
18 aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera
medesima;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento
della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al
Commissario Delegato del contratto rep. n. 3371/98 originariamente
stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di
appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla
ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo
della Regione, sottoscrizione avvenuta il 04.03.03;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- d.d.g. AA.GG. n. 37052 del 29/7/99 con il quale è stata approvata
la perizia suppletiva e di variante n. 1;
- d.g.r. 1 marzo 2000 n. 48826 con la quale è stata approvata la
variante n. 2;
- d.g.r. 11 maggio 2000 n. 49821 con la quale è stata approvata la
variante n. 3;
- d.g.r. 2 agosto 2001 n. 5898 con la quale è stata approvata la
variante n. 4;
- d.g.r. 22 marzo 2002 n. 8488 con la quale è stata approvata la
variante n. 5;
- d.g.r. 12 LugLio 2002 n. 9749 con la quale è stata approvata la
variante n. 6;
- ordinanza Commissariale n. 57 del 3 giugno 2003 con la quale è
stata approvata la variante n. 7;
- ordinanza commissariale n. 73 del 25 giugno 2003 con la quale è
stata approvata la variante n. 8;

DATO ATTO:

- della validaziane del progetto esecutivo architettonico di recupero
funzionate degli spazi interni del Palazzo Pirelli, formalizzata
con Ordinanza Commissariale n. 9 del 13.01.04, e dell'Ordinanza
Commissariale n. 69 del 24 marzo 2004 di presa d'atto e validazione
delle modifiche al capitolato speciale inerenti le finiture;
- dell'affidamento alla società Eleca degli interventi di recupero
funzionale in argomento - avvenuto a mezzo Ordinanza Commissariale
n. 59/2004 - e della
- della soluzione migliorativa del nuovo controsoffitto proposto
progettualmente in ordine all'isolamento acustico, giusta studio
eseguito da consulente specializzato incaricato della verifica;

RITENUTO, per tutte le ragioni sopra esposte di approvare la
perizia di variante e suppletiva n. 9 al contratto n. 3371/UR del
25.02.98;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa addotte e che si intendono
integralmente riprodotte, di approvare la perizia di variante e
suppletiva n. 9 al contratto suppletiva n. 9 al contratto n. 3371/UR
del 25.02.98, in esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 della
legge quadro sui Lavori Pubblici 109/94, necessitato:

- dalle importanti implicazioni impiantistiche derivanti dal progetto
esecutivo architettonico di restauro del Complesso Pirelli,
validato con ordinanza commissariale n. 9 del 13.01.04, evidenziate
dallo stesso Coordinatore Generale degli interventi arch. Renato
Sarno;
- dalla validazione del progetto concernente la sicurezza del
complesso Pirelli formalizzata con ordinanza commissariale n. 86
del 15.04.04;
- dal maggior vantaggio derivante all'Amministrazione in termini di
risparmio energetico sugli impianti di illuminazione
dall'installazione di regolatori di flusso sui quadri economici e
dalla maggiore celerità nella movimentazione dei materiali
all'interno del cantiere derivante dalla installazione di porte al
montacarichi esterno di punta Galvani in corrispondenza di ogni
piano;
- dall'adeguamento alle disposizioni normative vigenti;
- dalle migliori prestazioni fonoisolanti dei nuovi controsoffitti;

1) di dare atto che la variante è costituita dai seguenti documenti
agli atti della Gestione Commissariale:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico generale di raffronto;
- Verbali di concordamento nuovi prezzi n. 9, 10, 11, 12, 13;
- Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 14;
- Schede di analisi dei nuovi prezzi (da NP 66 a NP 91);

2) di dare altresì atto che il quadro economico dei lavori in
argomento prevede un importo complessivo pari a Euro
18.229.749,69= IVA inclusa di cui 7.770.232,63= per lavori ed Euro
7.636.952,15= a titolo di somme a disposizione
dell'Amministrazione (comprendenti Euro 4.284.967,00= quale
importo complessivo del progetto esecutivo generale impiantistico
redatto sulla base del progetto architettonico validato) oltre
IVA, a valere sui fondi a disposizione della Gestione
Commissariale.

D'Ordine del Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera