Serie Generale n. 141 del 18-6-1999
SUPPLEMENTI ORDINARI
REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 16 febbraio 1999
Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Stazione di pompaggio e sollevamento liquami 3 e 4 stralcio relative al progetto generale di depurazione delle acque di fogna di Porto Ercole e Porto S. Stefano. Perizia di assestamento finale e suppletiva. (Ordinanza n. F/562). (GU Serie Generale n.141 del 18-06-1999 - Suppl. Ordinario n. 118)

IL VICE-COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con
la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato
commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza
urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di
Orbetello nonchè per ricondurre la gestione straordinaria degli
stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti
territoriali;
Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la
quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi
dell'art. 2 della predetta ordinanza del Dipartimento della
protezione civile n. 2807/1998;
Vista l'ordinanza del commissario Corsi n. 45 del 6 giugno 1995 con
la quale è stato approvato il progetto relativo a "Stazioni di
pompaggio e di sollevamento liquami 3 e 4 stralcio inerente il
progetto generale di depurazione delle acque di fogna degli abitati
di Porto Ercole e Porto S. Stefano" per l'importo complessivo di lire
7.200.000.000;
Vista l'ordinanza n. 81 del 15 dicembre 1995 con la quale il
commissario Corsi affidava i suddetti lavori alla impresa I.C.L.E.
S.r.l. di Grosseto, in proprio e quale capogruppo mandataria
dell'Associazione temporanea di imprese costituita con la IRMIE
Impianti S.r.l. di Sesto Fiorentino (Firenze), la CITE S.p.a. di
Firenze e la TAMCO S.r.l. di Roma, sulla base del nuovo quadro
economico che a seguito del ribasso sul prezzo a base d'asta fissava
l'importo del progetto in lire 4.426.879.482;
Vista la necessità di realizzare nella fase finale di esecuzione
delle opere degli interventi non previsti in sede di progetto
originario che hanno determinato un aumento dell'importo dei lavori
di lire 56.349.928;
Vista la perizia finale di assestamento e suppletiva predisposta
dal Direttore dei lavori dott. ing. Roberto Sgherri in vista della
predisposizione dello stato finale, che si allega;
Preso atto, come riferito nella relazione predisposta dal Direttore
dei lavori che:

la perizia riguarda lavori eseguiti in variante o suppletivi che
si è reso necessario eseguire per esigenze emerse nella fase finale
della esecuzione delle opere;
le variazioni, a suo tempo concordate con il commissario Corsi,
con il dott. ing. Luca Carretti, ing. capo dei lavori e con la
commissione di collaudo, si riferiscono principalmente ad una serie
di integrazioni impiantistiche ritenute necessarie per l'accertamento
ed il controllo della salinità presente in rete;
che l'importo complessivo del progetto resta invariato rispetto a
quello iniziale, poichè il maggior costo dei lavori, pari a meno di
60 milioni rispetto alle perizie precedentemente approvate, è
compensato con una corrispondente riduzione delle somme a
disposizione per imprevisti;
che per quanto sopra non necessita il reperimento di ulteriori
stanziamenti;
Visti gli atti redatti dal direttore dei lavori e vistati dall'ing.
capo;
Vista la nota redatta in data 11 gennaio 1999 dall'ing. Pier Luigi
Giovannini che si allega;
Visto il quadro economico finale risultante dalla perizia di cui
trattasi che risulta costituito come segue:
Importo finale dei lavori al netto del 43,51% di ribasso d'asta:
a1) manufatti edili, L. 263.756.541;
a2) pompe, L. 1.201.136.702;
a3) tubazioni e supporti, L. 145.996.190;
a4) apparecchiature elettriche, L. 917.185.080;
a5) telecontrollo e strumentazione, L. 689.868.873;
a6) scavi per canalizzazioni, L. 48.250.998;
a7) compenso all'impresa, L. 120.000.000;
a8) economie, L. 6.022.209;
A. Sommano lavori L. 3.392.216.592;
Somme a disposizione dell'amministrazione:
b) per indennizzo espropri, L. 10.000.000;
c) per spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e
collaudo, L. 530.000.000;
d) per IVA:
10% opere al netto di ribasso, L. 327.221.659;
10% per indennizzo espropri, L. 1.000.000;
19% per anticipazioni 1997, L. 6.363.480;
20% spese tecniche ed anticipazioni 1998, L. 106.857.600;
e) per spese di imprevisti cassa d'aria e arrotondamenti, L.
15.708.151;
f) anticipazioni per l'amministrazione, L. 37.512.000;
B. Sommano a disposizione, L. 1.034.662.890;
Importo progetto (A + B) L. 4.426.879.482;

O r d i n a:

1. Di approvare la perizia di assestamento finale e suppletiva,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
redatta in data 24 luglio 1998 dal direttore dei lavori dott. ing.
Roberto Sgherri e costituita da:
relazione tecnica (all. A3);
computo metrico estimativo (all. B3);
quadro di raffronto (All. C3);
schema dell'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (All.
D3).

2. Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla
perizia (All. D3) per un importo di lire 56.349.928
(cinquantaseimilionitrecentoquarantanovemilanovecentoventottolire).

3. Di prendere atto dell'importo dei lavori che in base alla
predetta perizia ammonta a L. 3.392.216.592
(tremiliarditrecentonovantaduemilioniduecentosedicimilacinquecento-
novantaduelire).

4. di comunicare la presente ordinanza alla I.C.L.E. S.r.l. di
Grosseto, quale capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di
imprese costituita con la IRMIE Impianti S.r.l. di Sesto Fiorentino
(Firenze), la CITE S.p.a. di Firenze e la TAMCO S.r.l. di Roma, al
direttore dei lavori ing. Roberto Sgherri e all'ing. capo Luca
Carretti. Detta ordinanza sarà pubblicata per estratto nel
bollettino.
Firenze, 16 febbraio 1999
Il vice-commissario: Ginanneschi
-----------
Stazioni di pompaggio e sollevamento liquami 3 e 4 stralcio relative
al progetto generale di depurazione delle acque di fogna di Porto
Ercole e Porto S. Stefano. Perizia di assestamento finale e
suppletiva
La perizia di assestamento finale e suppletiva per i lavori in
oggetto è stata redatta dal direttore dei lavori ing. Roberto
Sgherri in vista della redazione dello stato finale e, quindi del
collaudo delle opere. La perizia da atto di lavori eseguiti in
variante o suppletivi che si è reso necessario eseguire per esigenze
emerse nella fase finale della esecuzione delle opere.
Le variazioni, a suo tempo concordate con il commissario Corsi, con
l'ing. capo e con la commissione di collaudo, si riferiscono
principalmente ad una serie di integrazioni impiantistiche ritenute
necessarie per l'accertamento ed il controllo della salinità
presente in rete.
L'importo complessivo del progetto resta invariato rispetto a
quello iniziale poichè il maggior costo dei lavori, pari a meno di
60 milioni rispetto alle perizie precedentemente approvate, è
compensato con una corrispondente riduzione delle somme a
disposizione per imprevisti.
Per quanto sopra non necessita il reperimento di ulteriori
stanziamenti.
Gli atti redatti dall'ing. Sgherri sono regolarmente vistati
dall'ing. capo e corrispondono a quanto necessario per
l'approvazione della perizia in oggetto.
Pertanto è possibile emettere l'ordinanza di approvazione della
perizia, alla quale conseguirà l'emissione formale dello stato
finale e la possibilità di concludere il collaudo.

11 gennaio 1999
Ing. Pier Luigi Giovannini

Vedere Allegati da pag. 7 a pag. 67 del S.O.