Serie Generale n. 150 del 28-6-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 695/87 per la realizzazione dei lavori di irrigazione del comprensorio alimentato dalla traversa di S. Giovanni a Lipioni sul fiume Trigno. (GU Serie Generale n.150 del 28-06-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del Consorzio di bonifica sinistra
Trigno, Sinello e Osento prot. 4458 dell'11 dicembre 1995, con la
quale si richiede l'approvazione di due perizie di variante per la
realizzazione di "lavori di irrigazione del comprensorio alimentato
dalla Traversa di S. Giovanni a Lipioni sul fiume Trigno";
Vista la delibera del Consorzio di bonifica n. 86 del 23 marzo
1992;
Visto il parere favorevole n. 61 del 30 settembre 1993 del comitato
regionale per la bonifica della regione Abruzzo;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/410 del 29 gennaio
1996, che testualmente riporta: "la concessione edilizia è stata
rinnovata in data 10 giugno 1994 e, per ultimo, anche la concessione
edilizia di variante connessa alla costruzione della stazione di
sollevamento è stata rilasciata in data 10 marzo 1995. Le
problematiche connesse alle vicende sono ora più agevolmente
riconducibili in un quadro di correttezza formale e, pertanto,
appaiono meglio superabili. D'altro canto, occorre anche considerare
che i lavori, come prima accennato, sono in via di ultimazione e, per
la parte ancora da eseguire, è infine intervenuta la concessione
edilizia";
Visto la relazione del nucleo di valutazione protocollo n. 8/042
del 17 aprile 1996, che testualmente riporta: "le variazioni
proposte, ad avviso dell'ente attuatore, si riferiscono ad un
miglioramento qualitativo del progetto in quanto i materiali vengono
adeguati alla reale situazione geomorfologica dei luoghi. Ciò
premesso si ritiene di esprimere parere favorevole sia
all'approvazionedelle varianti e sia all'accoglimento della proroga";
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare le perizie di variante per come specificato al
punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 4458 dell'11
dicembre 1995 già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito
indicato:
QUADRO ECONOMICO (valore in milioni di lire)
Varianti in esame
-
Lavori (compresi espropri) 5.084
Imprevisti 99
Lievitazione prezzi 255
Spese generali 616 (*)
I.V.A. 946
Ribassi d'asta -
_____
Totale. . . 7.000
____________
(*) Poichè non vi è aumento dei lavori, le spese generali
richieste dal Consorzio per i 626 milioni vengono riportate
all'importo previsto in convenzione e la differenza (11 milioni)
imputati alla voce imprevisti.
3) di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione al 25 marzo 1997.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171