5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 123 del 22-10-2018
AVVISI E BANDI DI GARA
COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
C.U.C. ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PATTO TERRITORIALE TRIGNO SINELLO Centro di costo: Comune di Gissi - Area Tecnica
Punti di contatto: Settore tecnico - Tel. +39 087393412 - Fax 0873.937471 - Email: comune.gissi@legalmail.it Codice Fiscale: 81002540698 Partita IVA: 00364860692
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.123 del 22-10-2018)

Variante in corso d'opera (art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
50/2016)


SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e
indirizzi: C.U.C. Associazione dei Comuni del Patto Territoriale
Trigno Sinello - Centro di costo: Comune di Gissi - Area Tecnica,
Largo Laporta, 14, Gissi, 66052, Italia; Persona di contatto: Geom.
Domenico Gaspari, Tel.: +39 087393412, E-mail:
info@comune.gissi.ch.it, Fax: +39 0873937471, Codice NUTS: ITF14,
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.comune.gissi.ch.it,
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.gissi.ch.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Affidamento dei lavori
di realizzazione di un impianto sportivo di esercizio (palestra
comunale polivalente); II.1.2) Codice CPV principale 45212000;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.2) Descrizione; II.2.2) Codici
CPV supplementari: 45300000; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITF14, Luogo principale di esecuzione: via dello Stadio - Gissi (CH);
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Lavori di realizzazione di un
impianto sportivo di esercizio (palestra comunale polivalente);
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, Durata in giorni: 336;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: no.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: Avviso di aggiudicazione: Numero inserzione
GURI n. 1700034808 pubblicata sulla V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 121 del 18/10/2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d'appalto rep. n.
342; V.2.1) Data di conclusione del contratto: 22/11/2017; V.2.2)
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI
costituenda Tecnocostruzioni di Vincenzo e Giuseppe Scardigno &amp; C.
S.a.s. (mandataria), via Domenico La Fortezza, 5, Ruvo di Puglia (BA)
70037 Italia, E-mail: tecscardigno@pec.it, Codice NUTS: ITF47, Il
contraente è una PMI: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTI costituenda Saulle impianti S.r.l. (mandante), via A. Volta, 3,
Ruvo di Puglia (BA) 70037 Italia, E-mail:
saulleimpiantisrl@inipec.it, Codice NUTS: ITF47, Il contraente è una
PMI: sì; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto (IVA
esclusa): Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: €
669.876,92.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 7093057FCA; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Sede di Pescara, via A. Lo Feudo, 1, Pescara, 65129
Italia, Tel. +39 085918661, Fax: +39 0859186633, Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazi
one/Tribunaliamministrativiregionali/pescara/index.html.
SEZIONE VII - MODIFICHE ALL'APPALTO: VII.1.1) Codice CPV principale
45212000; VII.1.2) Codici CPV supplementari: 45300000; VII.1.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITF14, Luogo principale di esecuzione: via
dello Stadio - Gissi (CH); VII.1.4) Descrizione dell'appalto: Lavori
di realizzazione di un impianto sportivo di esercizio (palestra
comunale polivalente); VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, Fine:
30/04/2019; VII.1.5) Valore totale del contratto d'appalto: €
1.004.179,91; VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Lavori
supplementari finalizzati alla massima prestazionalità dell'impianto
sportivo, nell'ottica della massima durabilità, sicurezza dei
fruitori e minima incidenza di manutenzione. Lavori supplementari
rispetto alle lavorazioni previste dal progetto a base di gara, ma
collocate su aree in cui erano già previste lavorazioni nel progetto
esecutivo (campo calcetto e lavorazioni connesse, completamento punti
di accesso impianto sportivo, completamento collegamento tra scuola e
impianto sportivo, implementazione lavorazioni piazzale ingresso);
VII,2.2) Motivi della modifica: Art. 106, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, Tutte le lavorazioni supplementari inerenti
l'edificio palestra sono tecnicamente imprescindibili e non
scorporabili dai lavori in esecuzione. Si ritiene quindi impossibile
un cambio di contraente o una loro realizzazione in fase successiva.
Inoltre, in considerazione che l'opera è finanziata dall'Istituto
del Credito Sportivo (ICS), un cambio del contraente determinerebbe
un ritardo del termine di conclusione dell'opera, andando oltre la
proroga stabilita dall'istituto al 30/04/2019; VII.2.3) Aumento del
prezzo - Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche:
€ 669.876,92 IVA esclusa, Valore totale dell'appalto dopo le
modifiche: € 1.004.179,91 IVA esclusa.

Il responsabile del procedimento
geom. Gaspari Domenico


TX18BFF22371