Serie Generale n. 245 del 18-10-2004
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 18 dicembre 2003
Appalto integrato per il restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze. Validazione del progetto esecutivo di restauro delle facciate del Palazzo Pirelli e sue pertinenze. (Ordinanza n. 188). (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2004 - Suppl. Straordinario n. 245)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003 - in relazione agli
ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno
18 aprile 2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 Ministro dell'Interno -
Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - ha nominato
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti
ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza l'Assessore
agli Affari Generali e Personale della Regione Lombardia;
- l'art. 3 della predetta Ordinanza consente al Commissario,
nell'attuazione degli interventi, di adottare procedure in deroga
alla normativa vigente e segnatamente agli artt. 16 e 19 della
legge 109/94 nonchè alle correlate norme regolamentari;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del
27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori
di intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 56 del 28/05/03 è stato nominato
Soggetto Attuatore il sig. Guido Della Frera;

RICHIAMATA:

- l'Ordinanza n. 5 del 27.01.03 di approvazione della procedura
negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato relativo al
restauro delle facciate del Grattacielo Pirelli e sue pertinenze;
- l'Ordinanza n. 21 del 12.03.03 di aggiudicazone dell'appalto
medesimo all'Assocazione Temporanea d'Impresa ISA SpA - Marcora
Costruzioni SpA -Grassi &amp; Crespi Srl;
- la nota del 19.06.03 con la quale il Commissario, recependo il
parere della Commissione degli esperti del Politecnico di Milano,
autorizzava la consegna definitiva lavori di cui agli elaborati
progettuali consegnati a tutto il 27 maggio 2003;
- l'Ordinanza n. 142 del 20.10.2003 di validazone dei documenti
progettuali presentati a tutto il 20.10.2003, salvo l'allegato
contraddistinto dalla lettera "G" e denominato "Elenco eventuali
nuovi prezzi unitari", rimandando la valutazione dello stesso
all'acquisizione di apposita perizia predisposta dagli architetti
Renato Sarno e Giovanni Multari, Direttori dei Lavori ed estensori
del Progetto definitivo di restauro delle facciate del Grattacielo
Pirelli;

RILEVATO che la verifica puntuale dello stato di fatto dell'opera
appaltata e, conseguentemente, la redazione in via definitiva del
Progetto esecutivo, hanno potuto essere effettuate solo a seguito
della installazione dei ponteggi sull'Edificio - così come previsto
dall'art. 4.1 comma 3 del capitolato prestazionale - e che gli ultimi
elaborati a completamento del Progetto sono stati presentati il
24.10.03, tra cui l'aggiornamento dell'Allegato "G";

CONSTATATO che:

- in data 19.11.03 gli architetti Sarno e Multari hanno presentato
relazione con valutazione dell'elenco dei nuovi prezzi unitari di
cui ai capitoli a) e b) dell'Allegato "G", così come aggiornato
dall'Appaltatore in data 24.10.03;
- con nota del 5.12.03 il Direttore dei Lavori architetto Renato
Sarno ha comunicato il risultato delle verifiche effettuate ai
piani della Torre 31 e 30 lato NN e 24 lato SE, confermando la
misura dei distaccamenti delle piastrelline ceramiche evidenziati
dall'Appaltatore nell'ordine del 60%;
- l'Uffico Tecnico a supporto della Gestione Commssariale ha
esaminato i suddetti documenti nonchè i verbali della Commissione
Tecnico Scientifica istituita con Ordinanza n. 1 del 1 luglio 2002,
giungendo alle condusioni espresse nell'allegata relazione, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza Commissariale n. 160 del 24
novembre 2003, con la quale è stato approvato l'atto di
sottomissione stipulato con l'ATI relativo al riconoscimento degli
oneri aggiuntivi di cui al capitolo g) dell'Allegato, fissando quale
data di ultimazione degli interventi sulle facciate della Torre-lato
Collina il 18.03.04, per il lato via Filzi il 18.04.04, e per la
consegna dei lavori sulle Palazzine il 30.06.04;.
RITENUTO di esercitare la facoltà di deroga all'art. 19 della
legge 109/94 e alle norme regolamentari correlate in ragione della
natura conservativa dell'intervento, nonchè di accogliere le
valutazioni dell'Ufficio Tecnico in ordine all'Allegato "G",

DISPONE

1) di aggiornare, per le motivazioni in premessa addotte, l'oggetto
della validazione di cui all'ordinanza Commissariale n. 142 del
20.10.2003 includendo tutti gi atti progettuali relativi
all'intervento di restauro delle facciate del Complesso Pirelli,
ivi compresi quelli presentati successivamente al 20.10.03 e, in
particolare, l'Allegato "G-Elenco nuovi prezzi", approvandolo con
le modalità di cui ai successivi punti;
2) per quanto concerne il capitolo a) dell'Allegato "G" di approvare
i maggiori costi dei lavori ammontanti ad Euro 532.846,15 ad
esclusone di quelli relativi alle voci SNP 01, SNP02, SNP 10,
SNP12,
per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) per quanto concerne il capitolo b) dell'Allegato di approvare i
maggiori costi dei lavori ammontanti a Euro 1.047.959,78 ad
esclusione di quelli relativi alle voci ENP 11, SNP 03/a, ENP 17,
per le motivazioni a fianco di dascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
4) per quanto riguarda il capitolo c) dell'Allegato, non si
autorizzano maggiori costi ivi previsti e relativi alle voci ENP
09, ENP 12, ENP16,
per e motivazioni a fianco di ciascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
5) per quanto concerne il capitolo d) dell'Allegato non si autorizza
il maggior costo di cui alla voce ENP 19,
per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
6) per quanto concerne il capitolo e) dell'Allegato, di approvare i
maggiori costi dei lavori ammontanti ad Euro 23.048,36 ad
esclusione di quelli relativi alla voce ENP 20,
per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
7) per quanto concerne il capitolo f) dell'Allegato, non si
riconoscono i maggiori costi relativi alle voci ENP 24 ed SNP 15,
per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate nell'allegata
relazione della Struttura Ufficio Tecnico, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
8) per quanto concerne il capitolo g) dell'Allegato si riconferma
quanto disposto con Ordinanza n. 160 del 24 novembre 2003;
9) che l'appatatore provveda alla luce della presente ordinanza alla
rideterminazione del quadro economico e del computo metrico
estimativo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla notifica
della presente Ordinanza, indudendo anche gli oneri aggiuntivi per
il concordato incremento della forza lavoro. Il nuovo Quadro
Economico sarà sottoscritto dal Responsabile del Procedimento,
dalla D.L. e dall'Appaltatore e costituirà il definitivo impegno
di spesa.

D'Ordine del Commissario Commissario Delegato
Il Soggetto Attuatore
Guido Della Frera

Giunta Regionale
Direzione Generale Risorse e Bilancio

Data: 16 DIC. 2003

Protocollo int.: 11283/UT

Protocollo: B1.2003.0090639

Al Soggetto Attuatore
Via Pola, 9/11
20124 - MILANO

Alla Segreteria Operativa
del Soggetto Attuatore
Via Pola, 9/11
20124 - MILANO

OGGETTO: Lavori di restauro delle facciate del Palazzo della Regio-
ne. Valutazioni su progetto esecutivo.

Con la presente si esprimono le seguenti valutazioni in merito
all'Allegato G del progetto esecutivo in esito di appalto integrato
avente ad oggetto il restauro delle facciate del Palazzo della
Regione lasciando tuttavia al Soggetto Attuatore ogni determinazione
in merito.
L'esame dell'Allegato G ha riguardato la sola verifica delle
ragioni che giustificano l'introduzione di lavorazioni non previste
in fase di progetto definitivo.

Capitolo a)

E.N.P.01 - Struttura di ripartizione dei carichi sulle rampe
E.N.P.02 - Ponte di collegamento in acciaio per fronte facciata lato
Collina
E.N.P.04 - Ponte di collegamento in acciaio per corpo collegamento
Torre-Corpi Bassi

L'insieme dell'E.N.P.01 dell'E.N.P.02 e dell'E.N.P.04 sostituisce
l'articolo di contratto PA012 relativo al puntellamento delle
strutture portanti esistenti nelle zone di installazione ponteggi.
Il nuovo prezzo E.N.P.01 riguarda una diversa soluzione per
realizzazione della struttura di ripartizione dei carichi del
ponteggio sulle rampe rispetto alle previsioni del progetto
definitivo. La diversa soluzione tecnica non costituisce maggiore
onere rimanendo invariato il costo della corrispondente quota parte
del prezzo di progetto PA012.
I nuovi prezzi E.N.P.02 e dell'E.N.P.04 riguardano diverse
soluzioni tecniche di rinforzo alla base dei ponteggi in
corrispondenza dei ponti di collegamento Torre-Collina e Torre-Corpi
Bassi resesi necessarie in quanto, in fase di allestimento del
ponteggio, il palazzo era ancora parzialmente occupato e i traslochi
non erano ancora completati. Tali opere comportano maggiori oneri
rispetto alle rispettive quote comprese nel prezzo PA012.
Si propone il riconoscimento dei nuovi prezzi E.N.P.01, E.N.P.02 e
EN.P.04 in sostituzione del prezzo di contratto PA012, con
complessivo maggior onere rispetto all'offerta di Euro 56.830,61
netti.
E.N.P.03 - Opere provvisionali di stabilizzazione del ponteggio
tra i piani 1^ interr. e 2^ fuori terra
Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che ritengono ammissibile le opere di cui al E.N.P.03
in quanto al momento del montaggio del ponteggio i piani interessati
erano ancora occupati da personale della Regione in attesa di
trasferimento in altra sede.

E.N.P.05 - Sola fornitura di tessere
E.N.P.07 - Ricostruzione di tratti di rivestimento in tessere,
esclusa la fornitura
E.N.P.08 - Ricostruzione di piccoli tratti di rivestimento in
tessere, esclusa la fornitura

Premesso che:

- detti nuovi prezzi sostituiscono i prezzi di progetto PA037 e PA038
e precisamente:

1. il prezzo di progetto PA037, pari a Euro 1 84,33/mq, riguardante
la ricostruzione di tratti di rivestimento con fornitura e posa di
nuove tesserine, viene sostituito dall'E.N.P.07, pari a Euro
133,12/mq, riguardante la sola posa di tesserine, e dall'E.N.P.05,
pari a Euro 51,2l/mq, riguardante la sola fornitura di tesserine,
quindi per il medesimo importo unitario complessivo;
2. il prezzo di progetto PA038, pari a Euro 168,45/mq, riguardante il
rifacimento di piccole parti di rivestimento con fornitura e posa
di nuove tesserine, viene sostituito dall'E.N.P.08, pari a Euro
117,24/mq, riguardante la sola posa di tesserine, e dall'E.N.P.05,
pari a Euro 51,21/mq, riguardante la sola fornitura di tesserine,
quindi per il medesimo importo unitario complessivo.

- si prende atto delle maggiori superfici riscontrate in sede di
rilievo puntuale come da relazione dei progettisti del progetto
definitivo;
- la Gestione Commissariale ha necessità di acquisire circa 1.000,00
mq di tesserine per consentire il ripristino dei rivestimenti in
corrispondenza degli imbotti degli ascensori e locali tecnici a
seguito dei lavori di adeguamento impiantistico sui terrazzini
delle punte Galvani e Pirelli;

Ciò premesso si ritiene di confermare le voci di contratto PA037
e PA038 per le maggiori superfici riscontrate rispettivamente pari a
mq. 713,80 e mq. 327,00, e di riconoscere l'E.N.P.05 relativo alla
sola fornitura di tesserine per un quantitativo di mq. 1.000,00 circa
necessari per le opere di ripristino e ricostruzione di parti di
rivestimento nei terrazzini delle punte della torre e per la
costituzione di scorte per futuri interventi manutentivi.
Valuti la Gestione Commissariale la ragionevole acquisizione di
altri 1.000 mq di piastrelline per costituire scorta di fornitura per
consentire futuri interventi manutentivi;

E.N.P.06/a - Sola fornitura di tessere. Pezzi speciali d'angolo

La voce riguarda materiale da posare sulla facciata in punti
richiedenti pezzi speciali. Il quantitativo non è valutabile
dall'Ufficio Tecnico ma dovrebbe essere avallata dal progettista del
progetto definitivo che peraltro non ha previsto all'interno della
propria stima la necessità di utilizzo di pezzi speciali per
reintegro là dove mancanti.
Poichè le voci di contratto PA037 e PA038 riferiscono
genericamente di ricostruzione del rivestimento in tessere su parti
ammalorate della facciata è da presumere l'inclusione di
ricostruzione con posa di pezzi speciali di tessere dove necessario.
La fornitura di pezzi speciali è da ritenersi ricompresa nelle
analisi dei prezzi di contratto e il loro approvvigionamento rientra
negli oneri dell'appaltatore.

E.N.P.06/b - Sola fornitura di tessere. Pezzi speciali d'angolo curvi

La Gestione Commissariale ha necessità di acquisire i materiali
necessari per consentire il ripristino dei rivestimenti in
corrispondenza degli imbotti degli ascensori e locali tecnici a
seguito dei lavori di adeguamento impiantistico sui terrazzini delle
punte Galvani e Pirelli e per la costituzione di scorte per futuri
interventi manutentivi.
In particolare i pezzi speciali d'angolo curvi saranno da posare
sulle linee di contorno degli imbotti degli elevatori 11 e 12 e il
quantitativo occorrente è stimato in circa 21.500 pezzi, pertanto
superiore alla quantità indicata nell'allegato G.

S.N.P.01 - Fornitura di nuovo montante in alluminio con anima in
acciaio per recinzione

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che ritengono non ammissibile la variante in quanto
riguardante opere già previste nella stima del progetto esecutivo.

S.N.P.02 - Sostituzione elementi vetrati di ventilazione NACO

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che propongono l'approvazione in sola linea tecnica
delle opere in variante di cui al S.N.P.02 e non in linea economica.

S.N.P.03/b - Saldatura totale degli angoli di giunzione di tutte le
ante esistenti

In esito alle indagini condotte a seguito dello smontaggio dei
profili il progettista incaricato del progetto esecutivo ha rilevato
la necessità di effettuare la saldatura degli angoli di giunzione.
Si ritiene ammissibile in quanto non prevedibile in dettaglio a
livello definitivo.

S.N.P.04 - Chiusura dei fori passanti presenti sui traversi

Si ritiene ammissibile in quanto non prevedibile in dettaglio a
livello definitivo.

S.N.P.05 - Struttura interna di rinforzo per montanti delle vetrate
del 1^ piano

S.N.P.06 - Rinforzo interno del montante centrale del nastro zona
ascensori

Si ritengono ammissibili in quanto non prevedibili in dettaglio a
livello definitivo.

S.N.P.07 - Nuovo montante in alluminio per reintegro di quelli
danneggiati irreparabilmente

S.N.P.08/a - Nuovo traverso grande in alluminio per reintegro di
quelli danneggiati irreparabilmente

S.N.P.08/b - Nuovo traverso piccolo in alluminio per reintegro di
quelli danneggiati irreparabilmente

S.N.P.08/c - Nuovo traverso a solaio in alluminio per reintegro di
quelli danneggiati irreparabilmente

Si ritengono ammissibili le lavorazioni previste nei suddetti
nuovi prezzi in quanto si riferiscono a definizioni di ammissibilità
prestazionali delle strutture di facciata fissate successivamente dal
C.T.S., e assunte dalla Committenza, e pertanto non prevedibili a
livello definitivo.

S.N.P.09/a - Vetrocamera Vision per grandi lastre Sale Gonfalone e
Pirelli

S.N.P.09/b - Vetro stratificato Visarm per facciata ingresso lato
collina 1^ piano

Le opere previste nei suddetti nuovi prezzi si ritengono
ammissibili in quanto richieste dalla Committenza.

S.N.P.10 - Piatto di sicurezza dei traversi di facciata

Le opere di cui al nuovo prezzo in argomento si ritiene non
ammissibile trattandosi di mera ingegnerizzazione del progetto
definitivo.

S.N.P.11 - Fornitura ed applicazione di viteria con filettatura a
passo Withworth

La lavorazione prevista nel suddetto nuovo prezzo non era
prevedibile se non a seguito di smontaggio pertanto si ritiene
ammissibile in quanto non prevedibile in dettaglio a livello
definitivo.

S.N.P.12 - Chiusura dei fori esistenti sui traversi

Le opere previste nel nuovo prezzo in argomento si ritengono non
ammissibili in quanto prevedibili in ragione del cambio dei
fermavetri previsto nel progetto definitivo, trattandosi di mera
ingegnerizzazione.

S.N.P.13 - Compenso per lucidatura dei profili in alluminio

La lavorazione si ritiene ammissibile in quanto richiesta
successivamente dalla Committenza.

S.N.P.14 - Nuova quantità vetri Vision per serramenti di facciata

Le opere previste nel suddetto nuovo prezzo si ritengono
ammissibili in quanto richieste dalla Committenza.

E.N.P.18 - Compenso per utilizzo di ponteggio leggero movibile per i
lavori da realizzarsi negli atrii delle scale della torre.

Le opere previste nel nuovo prezzo in argomento si ritengono non
ammissibili in quanto prevedibili in ragione del restauro del
rivestimento in tesserine presente anche negli atri delle scale delle
punte previsto nel progetto definitivo, quindi trattasi di mera
ingegnerizzazione.

Capitolo b)

E.N.P.10 - Restauro e consolidamento di tratti di rivestimento con
distacchi, mediante iniezione di resine superfluide

1. per quanto concerne la definizione della metodologia di
consolidamento dei distaccamenti musivi delle facciate, per le
ragioni evidenziate dalla Commissione Tecnico Scientifica, si
prende atto del ricorso alla diversa metodologia prevista nel
progetto esecutivo;
2. per quanto concerne la maggior percentuale di distaccamento di
piastrelline rispetto alle quantità previste nel progetto
definitivo si prende atto di quanto dichiarato dal progettista
Arch. Sarno nella nota del 5/12/2003 che, a seguito delle
verifiche effettuate, conferma la misura dei distaccamenti
nell'ordine del 60%.

Di conseguenza si ritiene di poter riconoscere l'E.N.P.10 per la
misura sopra indicata.

E.N.P.11 - Asportazione della malta dei giunti ammalorati della
facciata e ricostituzione con malta di calce e pozzolana

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che hanno valutato ammissibili le varianti in
argomento riferite a lavorazioni non prevedibili in fase di
progettazione definitiva in quanto richiedenti indagini dettagliate
possibili solo con l'utilizzo dei ponteggi.
Tuttavia si rimanda all'art. 28, paragrafo "Giunti di
frazionamento del rivestimento in tesserine" del Capitolato
Prestazionale (parte integrante del progetto definitivo) il quale
specifica gli interventi d'obbligo in capo all'Appaltatore in ordine
al controllo, verifica e ricostruzione, come gli esistenti, dei
giunti di frazionamento del rivestimento in tesserine, in presenza di
difetti, lesioni e distacchi.

S.N.P.03/a - Verifica delle saldature degli angoli delle ante
mediante liquidi rivelatori

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che ritengono non ammissibile il riconoscimento degli
oneri aggiuntivi in quanto l'attività di cui al S.N.P.03/a rientra
nella fattispecie delle analisi previste dal capitolato speciale fra
gli oneri a carico dell'ATI.

E.N.P.13 - Inserimento di ancoraggi meccanici in acciaio inox in
luogo dei perni di tenuta delle reti protettive

E.N.P.14 - Interventi localizzati di risanamento di parti metalliche
ammalorate, esistenti sia sottomanto, sia in affioramento

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che hanno valutato ammissibili le varianti in
argomento riferite a lavorazioni non prevedibili in fase di
progettazione definitiva in quanto richiedenti indagini dettagliate
possibili solo con l'utilizzo dei ponteggi.
Le lavorazioni di cui all'E.N.P.13 e all'E.N.P.14 sono state
valutate necessarie e ammissibili in linea tecnica dalla C.T.S. e
pertanto adottate dalla Committenza.

E.N.P.15 - Trattamento consolidante della superficie delle tesserine
esistenti, con applicazione di prodotto a base di silicato di etile
pre-idrolizzato

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che precisano che la lavorazione di cui al E.N.P.15
era stata ipotizzata in fase di progetto definitivo ma non inserita
nelle attività da svolgere rinviando alla fase esecutiva l'adozione
di soluzioni tecniche adeguate allo stato di conservazione del
rivestimento rilevato, di conseguenza si ritiene detta lavorazione
ammissibile in linea tecnica.

E.N.P.17 - Sostituzione delle giunzioni impermeabili tra facciata in
alluminio ed opere murarie di base

Si prende atto delle valutazioni dei progettisti del definitivo in
data 19/11/2003 che hanno valutato ammissibile la variante in
argomento riferita a lavorazioni non prevedibili in fase di
progettazione definitiva in quanto riscontrabili solo a serramenti
smontati.
Tuttavia si ritiene che non sia da riconoscere in linea economica
il nuovo prezzo E.N.P.17 in quanto il punto 16 dell'art. 7 "Forma e
principali dimensioni delle opere" del Capitolato Prestazionale
prevede tra le opere comprese nell'appalto gli "accessori di finitura
e raccordo tra le facciate e le superfici opache verticali ed
orizzontali, ripristino o rinnovamento di scossaline, raccordi, pezzi
speciali in grado di garantire la perfetta tenuta della continuità e
protezione delle facciate".

Capitolo c)

E.N.P.09 - Rimozione manuale delle tessere e del relativo sottofondo
dei tratti esistenti sui pilastri

E.N.P.12 - Recupero manuale delle tessere asportate dai pilastri

E.N.P.16 - Fornitura e posa di rete di armatura sotto l'intonaco

Si ritiene di non riconoscere i maggiori oneri derivanti dai nuovi
prezzi E.N.P.09, E.N.P.12, E.N.P.16 rientrando la fattispecie
nell'ipotesi di cui all'art. 15 comma 5 del DM 145/2000.

Capitolo d)

E.N.P.19 - Compenso per realizzazione di prove e verifiche, sul
rivestimento musivo

Si ritiene che non sia da autorizzare il maggior costo fermo
restando l'obbligo della manutenzione ai sensi di quanto prescritto
dal capitolato prestazionale e dal contratto.

Capitolo e)

E.N.P.20 - Parete di separazione in cartongesso all'interno di Spazio
Regione.

Il nuovo prezzo non riguarda propriamente opere provvisionali
propedeutiche allo smontaggio della facciata di Spazio Regione verso
la rampa, bensì opere provvisionali per consentire lo svolgimento
della normale attività all'interno degli uffici di Spazio Regione
che, a differenza degli altri uffici regionali, non si sarebbero
dovuti spostare, come già nelle indicazioni del Soggetto Attuatore
al Coordinatore in fase di pre-redazione del progetto esecutivo.
Di conseguenza si ritiene di non riconoscere detto onere.

E.N.P.21 - Rimozione, spostamento impianti e loro rimessa in funzione
all'interno di Spazio Regione

E.N.P.22 Smantellamento delle fioriere nell'atrio del piano 1^

E.N.P.23 - Rimozione e accatastamento di una parte degli arredi di
Sala Gonfalone

Trattandosi di opere propedeutiche allo smontaggio delle facciate,
le lavorazioni previste nei suddetti nuovi prezzi si ritengono
ammissibili.
In particolare per l'E.N.P.21 è opportuno evidenziare che il
compenso deve comprendere anche il rimontaggio degli impianti nella
posizione originaria una volta completati tutti i lavori di facciata
e la relativa verifica di funzionamento.

Capitolo f)

E.N.P.24 - Opere edili e affini relativi alla realizzazione della
nuova uscita di sicurezza Sala Consiliare

S.N.P.15 - Compenso per inserimento apertura porta emergenza nella
facciata Aula Consiliare

I nuovi prezzi E.N.P.24, S.N.P.15, sono da stralciare
integralmente per i seguenti motivi:

- una parte delle opere previste riguarda l'apertura di porte per
uscita di sicurezza dall'Aula consiliare che ad oggi non sono da
prevedere;
- la modifica della pavimentazione della rampa verso via Pirelli non
è più necessaria per le medesime motivazioni, oltre tutto nel
lotto D sono previste opere per il ripristino di aiuole e prato
lungo detta rampa;
- la necessità di adeguamento delle porte di uscita di sicurezza dal
Foyer ad oggi, in assenza del progetto di prevenzione incendi, non
è certa pertanto, considerato che i serramenti attualmente
esistenti sono parte della facciata, la loro rigenerazione rientra
tra le lavorazioni già previste contrattualmente nel progetto
definitivo delle facciate. Eventuali adeguamenti che fossero
necessari in conseguenza dell'approvazione del progetto di
prevenzione incendi saranno da considerare in una successiva
variante in corso d'opera.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
(Dott. Ing. Rita Comi)