Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 4 ottobre 2004
Lavori di ammodernamento e sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo della Regione e realizzazione di un nuovo impianto elevatore di collegamento piani 29-30-31 affidati all'impresa: OTIS Servizi S.r.l. di Novara. Approvazione di perizia di variante e suppletiva n. 1. (Ordinanza n. 229). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con DPCM
del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre
2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a
tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni
conseguenti ail'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la
sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia (art. 1);
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando -Commissario Delegato il Presidente
della Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di
avvalersi di un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di
intervento diretti al superamento della predetta situazione
emergenziale;
- con Ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi dalla
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 86 del 10 luglio 2003 con
la quale è stato approvato il progetto di "Ammodernamento e
sostituzione parziale degli impianti elevatori esistenti nel Palazzo
della Regione e realizzazione di un nuove impianto elevatore di
collegamento piani 29, 30, 31" nonchè affidata l'esecuzione dei
lavori alla ditta OTIS Servizi s.r.l. di Novara.
ACCERTATO che :
- in data 6 ottobre 2003 è stato stipulato il relativo contratto
per l'importo complessivo di  2.900.000,00=, racc. cd 59103;
- i lavori di cui al citato contratto sono stati consegnati sotto
le riserve di legge con Verbale in data 10/07/2003;
- il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 34 del Contratto era fissato al 30 marzo 2004;

VISTI gli atti di perizia di variante e suppletiva presentati
dalla Direzione Lavori con nota del 9 agosto 2004, prot.
B1.2004.0075537, ed in particolare la relazione tecnico-economica
dalla quale si evince che durante l'esecuzione delle opere è emersa
la necessità di eseguire le seguenti opere in variante non previste
nel contratto in essere:
A) sostituzione degli imbotti, dei segnalatori dì piano e delle
bottoniere sia, di cabina che di piano per gli impianti individuati
con i nn. 1-2-9-10, i cui costi erano comunque stati inseriti
nell'Elenco Prezzi contrattuale. In corso di esecuzione, per
uniformare tutte le finiture degli elevatori, il Commissario Delegato
si è espresso favorevolmente alla loro sostituzione e pertanto con
nota n. B1.2004.0001405 dell'8.1.2004 la Direzione Lavori ha
confermato ad OTIS la sostituzione in argomento;
B) nuove opere in adeguamento riguardanti la fornitura e posa di
porte REI120 in luogo di quelle contrattuali di tipo "normale"
dell'elevatore n. 11 (punta Galvani) resesi necessarie
conseguentemente all'approvazione della variante al progetto
antincendio, formalizzata dai VV.F. in data 13.4.04;
C) bonifica del vano dell'impianto elevatore n. 12 (punta
Pirelli), rilevata come necessaria a seguito dei lavori di
smantellamento di alcune componenti dell'ascensore che hanno
evidenziato ammaloramenti dovuti a ripetute perdite di sostanze
liquide all'interno del vano stesso;

VALUTATO che:
- le lavorazioni di cui alla lettera B e C si giustificano ai
sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 lett.b;
- le lavorazioni di cui alla lettera A) possono essere approvate
nell'esercizio della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 della
legge 109/94 prevista dall'ordinanza Ministeriale n. 3219/02, stante
l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato con DPCM del 3
maggio 2002;

PRESO ATTO altresì della richiesta di proroga contrattuale al 30
novembre 2004 - esplicitata nella Relazione tecnico-economica - per
causa non imputabili all'appaltatore e riguardante l'esecuzione di
opere edili necessarie al completamento degli impianti edile, in capo
ad altro Appaltatore in forza di contratto RACC. CD n. 71/04;
RITENUTO per guanto sopra evidenziato, di dover approvare la
perizia di variante in argomento, comportante un aumento dell'importo
di contratto pari ad  198.286,25= e di accordare, la richiesta di
proroga sopramenzionata.

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte che si intendeno
integralmente riportate:
1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1
afferente l'appalto di cui al contratto RACC CD 59/03 costituita da
relazione tecnico-economica, "quadro economico di raffronto, schema
di atto di sottomissione, verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1,
analisi prezzi n. 1 e 2;
2. di dare atto che il nuovo quadro economico, a seguito
dell'approvazione della perizia di variante di cui al precedente
punto 1), viene rideterminato in complessibili  3.779.289,56 e
comporta un nuovo importo da finanziare pari ad  67.869,56=.
3. di accogliere, in considerazione della non imputabilità a
OTIS del mancato rispetto del termine contrattuale - originariamente
pattuito per il 30 marzo 2004 - la richiesta di proroga, ridefinendo
la data di conclusione dei lavori al 30 novembre 2004.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile