Serie Generale n. 150 del 28-6-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 194/90 per i lavori di realizzazione delle opere di risanamento territoriale del comune di Bitetto. (GU Serie Generale n.150 del 28-06-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del comune di Bitetto prot. n. 12082 del
28 dicembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una
perizia di variante ai lavori di realizzazione delle opere di
risanamento aree degradate del comune di Bitetto di cui alla
convenzione n. 194/90;
Vista la delibera di giunta comunale del 21 dicembre 1995, n. 596;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/778 del
20 febbraio 1996 che riporta testualmente: "le varianti progettate
prevedono la realizzazione solo parziale o il totale abbandono di
alcune opere previste nel progetto originario e la realizzazione, in
loro vece, di altre che evidenziano positivi riflessi, in termini di
funzionalità e fruibilità, in ordine alle componenti più
importanti dell'offerta: quella ambientale-ricreativa e quella della
valorizzazione agricola";
Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo n. 8/009 del
20 febbraio 1996, che ritiene: "le variazioni progettuali proposte,
nei limiti degli importi fissati in convenzione, mantengano gli
obiettivi originari del progetto e realizzano, nel contempo, un
accrescimento delle funzioni di offerta relativa alla componente
ambientale-ricreativa"; ed esprime parere favorevole, sia ai fini
dell'approvazione della variante, sia ai fini dell'accoglimento della
richiesta di proroga;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione
n. 194/90 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione
tecnica prot. n. 12082 del 28 dicembre 1995, già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla
colonna B di seguito evidenziata:
QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)
Progetto originario
(A) Variante
da convenz. da aggiud. (B)
- - -
Lavori 16.439 13.359 (*) 16.234 (2)
Imprevisti e lavori su 349 3.166 (1) 1.570
fattura
Lievitazione prezzi 350 - -
Spese generali 1.962 1.962 1.962
I.V.A. 2.990 3.513 2.234
______ ______ ______
Totale. . . 22.000 22.000 22.000
____________
(*) Comprese L. 2.924 mln per espropri.
(1) Compresi lavori su fattura.
(2) Di cui L. 5.561 mln per espropri.
3) di concedere la proroga richiesta dal comune di Bitetto con nota
n. 12082 del 28 dicembre 1996, di mesi dieci del termine di
convenzione a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente delibera.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 181