Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 30 novembre 2004
Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli, sede della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Societa' Eleca di Cantu' - n. Racc. CD77/2004. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 312). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del
9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglo dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facolta di avvalersi di un
Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimorio e Servizi Operativi della
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

RICHIAMATE:
- l'ordinanza commissariale n. 9 del 13 gennaio 2004 di
validazione del Progetto Esecutivo relativo al restauro e al recupero
funzionale degli spazi interni del Complesso Pirelli di cui ai lotti
funzionali identificati con le lettere B e C;
- l'ordinanza commissariale n. 59 del 9 marzo 2004 di affidamento
alla società Eleca di Cantù dei lavori di cui ai sopramenzionati
lotti B e C;
- l'ordinanza commissariale n. 69 del 24 marzo 2004 di presa
d'atto e validazione delle modifiche al capitolato speciale relativo
ai lotti B e C e inerenti le finiture;
- la sottoscrizione del contratto n. racc CD 77/04 afferente i
lavori di recupero funzionale in argomento - avvenuta in data 24
marzo 2004 - e della modalità di contabilizzazione delle
lavorazioni, prevista a misura (art. 6 del contratto);
- l'ordinanza commissariale n. 224 del 4.10.2004 di approvazione
della perizia suppletiva di variante n. 1;
- l'ordinanza commissariale n. 286 del 26.11.2004 di approvazione
della perizia suppletiva di variante n. 2;

PRESO ATTO della presentazione degli atti di cui si compone la
perizia in approvazione con il presente atto ed in particolare:
A) della relazione tecnico-economica, che classifica come di
seguito gli interventi in variante:
1. estensione dei lavori di cui al contratto n. RACC. CD 77/2004
all"'area Protocollo", stante la necessità di ricomprendere
nell'ambito degli interventi autorizzati ex ordinanza ministeriale n.
3219/2002 anche la suddetta area;
2. fornitura e posa di porta REI per la compartimentazione del
locale cucina del 29° piano;
3. rimontaggio dello zoccolino di facciata nella zona bagni;
4. fornitura e posa di parete scorrevole con funzione di
chiusura bar foyer Aula Consiliare, come da richiesta del Consiglio
Regionale - nota del 5.11.2004 - volta al miglioramento dell'opera e
della sua funzionalità, ed opere murarie connesse alla suddetta
fornitura;
5. fornitura e posa in opera di rivestimento in legno makorè
dell'Aula Consiliare di maggior spessore, richiesta dallo stesso
Consiglio Regionale a mezzo delibera del 1° settembre 2003 n. 189,
posto che la soluzione richiesta comporta, tra l'altro, il
miglioramento degli aspetti prestazionali di isolamento acustico;
B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui
risulta che l'entità dei lavori in variante suppletivi ammonta ad 
112.344,00=;

ACCERTATO che dai documenti relativi alla perizia trasmessi dalla
Direzione Lavori con nota prot. 2117 del 29.11.2004 risulta che
l'impresa Eleca, pur sottoscrivendo lo schema di atto di
sottomissione con riserva, non ha inteso sottoscrivere tutti gli
altri, ivi compresi il verbale di concordamento nuovi prezzi;
VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla
Direzione Lavori;
RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto - considerata la
facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori pubblici
ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2002, stante
l'urgenza di concludere l'intervento di ripristino funzionale
dell'intero Complesso appurato che l'importo della variante de qua
non supera il quinto d'obbligo e pertanto, in attuazione del
combinato disposto di cui all'art. 10 D.M. 145/2000 e all'art. 136
DPR 554/99 comma 5, di approvare la variante suppletiva stessa;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e
che si intendono integralmente ritrascritte - nell'esercizio della
facoltà di deroga all'art. 25 della legge quadro dei lavori
pubblici, ammessa dall'ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno
2002 per il superamento dello stato d'emergenza di cui al DPCM 3
maggio 2002 - la variante n. 3 al contratto n. racc. CD 77/ 2004
stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;
Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda:
1. estensione dei lavori di cui al contratto n. RACC. CD 77/2004
all"'area Protocollo;
2. fornitura e posa di porta REI per la compartimentazione del
locale cucina del 29° piano;
3. rimontaggio dello zococcolino di facciata nella zona bagni;
4. fornitura e posa di parete scorrevole con funzione di chiusura
bar foyer Aula Consiliare;
5. fornitura e posa in opera di rivestimento in legno makorè
dell'Aula Consiliare di maggior spessore;

Art. 3 - di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si
compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione
Commissariale:
- relaziono tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi nuovi prezzi NP14, 15, 16, 19, 50, 51 52, 53 e 54;
- verbale di concordamento nuovi prezzi NP14, 15, 16, 19, 50, 51,
52, 53 e 54, non accettati dall'Appaltatore;
- schema di atto di sottomissione.

Art. 4 - di aggiornare il quadro economico al maggior importo di 
20.393.038,56, indicando in  397.722,96= l'ulteriore somma da
finanziare con i fondi a disposizione della Gestione Commissariale e
precisando che tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" è
stato ridotto l'accantonamento per "imprevisti" a  524.622,16 ed
inseriti  215.000,00= ed  607.000,00= da destinare,
rispettivamente, ad interventi strutturali migliorativi - di cui la
Direzione Lavori ha già evidenziato la necessità con documenti
allegati agli atti della perizia de qua - nonchè ad opere di
finitura - meglio dettagliate e stimate nella relazione tecnica -
subordinando l'utilizzo dei suddetti importi ad approvazione di
apposita perizia di variante a mezzo atto formale.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile