5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del 30-12-2022
AVVISI E BANDI DI GARA
PROVINCE
PROVINCIA DI VARESE
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.152 del 30-12-2022)

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016


Il Dirigente dell'Area Tecnica rende noto l'elenco delle variazioni
contrattuali - anno 2022
1. prolungamento percorso ciclopedonale della Valganna e
Valmarchirolo 1°lotto cig 8175751b26 cup j81b19000010007 - DT n.
1055/22 - Variante €.139.141,79 (IVA inc) - contratto con variante
€.846.466,70 (IVA inc) - motivazione: Prescrizioni ANAS riguardanti
la deviazione provvisoria SS233; Incremento lunghezza e n. micropali
di fondazione dei ponti a seguito imprevisti legati alle
caratteristiche geotecniche dei terreni; Adeguamento ponte e
pavimentazione pista in previsione eventuale transito mezzi agricoli.
2.lavori manutenzione straordinaria impianti idro-termo sanitari di
alcuni immobili ad uso scolastico di competenza della provincia di
Varese. - CIG 83913129B7 - DT n. 575/22 - Variante € 13.687,59 (IVA
inc) -contratto con variante €.213.385,66 (IVA inc) - motivazione:
Effettuazioni scavi per individuare tracciato nuove condotte idriche,
posa nuova condotta acqua potabile, predisposizione e posa cavidotti
per successiva posa sistema controllo e telegestione impianti L. C.
"Cairoli" Varese.
3. servizio verifica e monitoraggio manufatti presenti rete viaria
competenza Provincia di Varese - 2°lotto cig Z7636889D7- DT n.1005/22
- Variante € 23.672,88 (IVA inc) contratto con variante €.108.218,88
(IVA inc) - motivazione: approfondimenti e prove carico per stabilire
transitabilità ponti.
4. servizio supporto tecnico-scientifico all'ufficio sostenibilità
ambientale per realizzazione progetto interreg acqua Ceresio. cup
j44d19000000007 - cig 8324618C15 - DT n. 28/22 - Variante €.5.385,93
(oneri e IVA inc) - contratto con variante € 40.531,69 (oneri e IVA
inc) - motivazione: aggiunta attività supporto progettazione opere
(a seguito comitato pilotaggio progetto acqua Ceresio).
5. lavori riqualificazione zsc "sabbie d'oro" in Brebbia e
interventi complementari zps "canneti Lago Maggiore". cup:
j74g18000070001 - cig: 9026340368 - DT n. 1142/22 - Variante €.597,29
(IVA inc) contratto con variante € 68.716,49 (IVA inc) - motivazione:
necessità acquisto bacheca aggiuntiva per distruzione della
pre-esistente.
6.ITIS "Facchinetti" - IPSIA Busto A. adeguamento funzionale e
normativo scarichi acque nere -cup j22b17000120003 - cig. 8649499061
- DT n.2225/22 - Variante €.96.881,59 (IVA inc) - contratto con
variante €.314.693,69 (IVA inc) - motivazione: lavori imprevisti ed
imprevedibili per evitare interferenze con linee ed infrastrutture di
urbanizzazioni di reti presenti in loco e non precedentemente
riscontrabili
7.manutenzione straordinaria e miglioramento condizioni di
sicurezza lungo la SP233. cig: 8634742E80 - cup: j47h20000040002 - DT
n.1467/22 - Variante € 58.761,49 (IVA inc) - contratto con variante
€.581.641,30 (IVA inc) - motivazione: necessità studio e
progettazione di due tipologie differenti di realizzazione nuovo
cordolo porta guard-rail;
8. manutenzione aree a verde, sgombero neve e antighiaccio aree
patrimonio immobiliare Provincia di Varese. lotto 2 - DT n.1265/22 -
Variante €.15.544,69 (IVA inc) - contratto con variante €.170.991,55
(IVA inc) - motivazione: messa in sicurezza aree a verde istituti
scolastici e parchi pubblici per eventi meteorici che hanno causato
danni al patrimonio arboreo.
9. consolidamento solido stradale SP 43 in Brezzo di Bedero e SP 41
in Brusimpiano - cup j47h20000670001 cig 8974280223 - DT n. 2059/22 -
Variante €.80.227,70 (IVA inc) -contratto con variante €.531.592,32
(IVA inc) - motivazione: modifica geometria delle fondazioni lungo SP
43 e allungamento tratto interessato dal muro porta guard-rail e
predisposizione nuova canalizzazione atta a smaltire l'acqua di
piattaforma più a valle lungo SP 41.
Ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c) e c. 2 del D.Lgs. 50/2016:
10.edifici scolastici - lavorazioni manutenzione straordinaria
coperture. cup: j25b19000250002 - DT n.579/22 - Variante €.9.811,11
(IVA inc) contratto con variante €.170.678,61 (IVA inc) -
motivazione: lavori aggiuntivi palestra Gadda Rosselli in quanto
l'assito di supporto alla copertura del tetto è ammalorato per circa
155mq, a causa delle infiltrazioni,
11.opere rinforzo palazzina uffici via Daverio, 10 - Varese. cup
j39h19000460003 - DT n.578/22 - Variante €.12.081,40 (IVA inc)
contratto con variante €.97.300,03 (IVA inc) - motivazione:
criticità emerse durante la fase delle lavorazioni con presenza di
forti ammaloramenti strutture in ca
12 Ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. c) e c. 7 del D.Lgs.
50/2016: servizio assistenza tecnico-amministrativa e controllo
qualità - progetto "ti ciclo via". cup: j41b18000170007 cig:
7949715858 - DT n.2538/22 - Variante €.17.324,00 (IVA inc) contratto
con variante €.62.012,60 (IVA inc) - motivazione: proroga termine
progetto e necessità di completamento attività progettuali
previste, svolgimento e rendicontazione delle attività
13. Ai sensi dell'art 106 c.2 lett.a) b) D.Lgs. 50/2016: lavori
realizzazione pista ciclabile Malnate - Cantello e opere connesse -
progetto interreg "ti ciclo via" lotto 1. cupj41b18000170007 -
cig8751308FCE - DT n.1936/22 - Variante €.120.895,43(IVA inc) -
contratto con variante € 937.421,66 (IVA inc) - motivazione: aumento
importo per contesto ambientale e orografico.

Il dirigente area tecnica
ing. Gabriele Olivari


TX22BFE30610