Serie Generale n. 278 del 28-11-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997
Convenzione n. 109/90. Itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consortile - 3 lotto. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 193/97). (GU Serie Generale n.278 del 28-11-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 109/90 stipulata in data 30 maggio 1991 fra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
consorzio turistico "SA Corona Arrubia" regolante il finanziamento di
L. 29.000 milioni per assicurare la realizzazione di itinerari
turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio
consortile - 3 lotto;
Vista la nota in data 30 maggio 1997 con la quale l'ente attuatore,
nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione
della 5 perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a
quelle previste in convenzione;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del consorzio n.
43 del 28 maggio 1997 e n. 59 del 2 luglio 1997, di approvazione
della predetta perizia;
Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si fa
fronte in parte mediante utilizzo in deroga delle economie sull'IVA,
trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e
fruibilità dell'oggetto della convenzione;
Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto n. 9/2732 del 10
luglio 1997 afferma che, allo stato dei fatti, non esistono ostacoli
realizzativi in quanto il progetto di variante ha ottenuto il parere
favorevole del C.T.A.R. e della soprintendenza archeologica di
Cagliari relativamente alle aree monumentali;
Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1035
del 18 settembre 1997 esprime parere favorevole alla richiesta
dell'ente attuatore sia per quanto concerne le varianti dei lavori,
indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità
dell'opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga dei
termini di convenzione di mesi ventiquattro;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 109/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di
seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi
ventiquattro a far data dalla pubblicazione della delibera nella
Gazzetta Ufficiale.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione Convenzione Varianti Varianti
originaria precedenti in esame
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 20.237 20.847 22.158
Imprevisti 714 104 -(1)
Lievitazione prezzi 1.050 1.050 1.050
Spese generali 2.428 2.428 2.428
I.V.A. 4.571 4.571 3.364
__________________________________________
Totale 29.000 29.000 29.000
(1) Rispetto al quadro economico della delibera consortile n. 59
del 2 luglio 1997 è previsto l'assorbimento totale degli imprevisti
riducendo di un pari importo l'utilizzo delle economie I.V.A.
Roma, 16 ottobre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 352