Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 10 novembre 2004
Lavori di completamento inerenti la realizzazione delle compartimentazioni antincendio del Palazzo della Regione Lombardia. Contratto stipulato con la Societa' Eleca S.p.A. di Cantu' in data 27 luglio 2000 - rep. 3627/UR. Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 3. (Ordinanza n. 265). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con
successivo DPCM del 29 novembre 2002 fino al 31 dicembre 2003, con
DPCM del 19 dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del
9 luglio 2004 a tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti
danni conseguenti all'Evento che ha interessato il giorno 18 aprile
2002 la sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Servizi Operativi della
Direzione Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile;

VISTA:
- la nota del 22.11.2002 con la quale il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
fornito un'interpretazione estensiva della Ordinanza n. 3219/02,
ritenendo di dover ricomprendere nell'ambito della Gestione
Commissariale la totalità degli interventi di restauro e recupero,
ivi compresi quelli già in essere prima dell'Evento del 18 aprile;
- la delibera regionale n. 12005 del 07.02.2003 con la quale la
Giunta della Regione Lombardia disponeva di procedere alla cessione a
favore del Commissario Delegato dei contratti in essere prima del 18
aprile 2002, elencandoli nell'Allegato "A" della delibera medesima;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17 del 4 marzo 2003 di recepimento
della sopramenzionata DGR n. 12005/03;

DATO ATTO della sottoscrizione dell'atto di successione in capo al
Commissario Delegato del contratto rep. N. 3627/2000 originariamente
stipulato tra Regione Lombardia e Ditta Eleca S.p.A. in esito di
appalto concorso - incluso nel citato allegato "A" - relativo alla
ristrutturazione generale degli impianti tecnologici del Palazzo
della Regione, sottoscrizione avvenuta il 10.03.03;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
- d.d.g. AA.GG. n. 1873 del 31 10.2000 con il quale è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1;
- ordinanza Commissariale n. 120 del 1° settembre 2003 con la
quale è stata approvata la variante n. 2;
- ordinanza commissariale n. 170 del 4.12.2003 di validazione del
progetto architettonico esecutivo relativo ai lotti A e D;
- ordinanza Commissariale n. 9 del 13.01 2004 di validazione del
progetto architettonico esecutivo relativo agli spazi interni lotti B
e C ;
- il progetto di variante al NOP n. 32972 approvato il 13.04.2004
dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano;

VISTI tutta la documentazione di cui si compone la perizia, agli
atti della Gestione Commissariale, ed in particolare:
A) la relazione tecnico-economica che specifica gli interventi da
approvare in variante, comprendenti sia lavorazioni non previste nel
contratto 3627/2000 - così come integrato dalle varianti n. 1 e 2 -
sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n. 2, alcune
delle quali non più necessarie e quindi da non eseguire, resesi
necessarie. dall'approvazione dei progetti esecutivi sopramenzionati
- finalizzati ai miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità -
e che hanno comportato la necessità di procedere alla variante al
NOP;
B) il nuovo quadro economico comparativo di raffronto, da cui
risulta che l'entità dei lavori in variante suppletiva ammonta ad 
499.984,10=,  7.289,16= per spese tecniche nonchè  100.413,34= per
IVA;

VALUTATE le argomentazioni tecniche e le analisi effettuate dalla
Direzione Lavori;
RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover approvare la
variante in argomento nell'esercizio della facoltà di deroga
riconosciuta con ordinanza ministeriale n. 3219/02 all'art. 25 comma
3 della legge quadro sui lavori pubblici, in ordine all'entità della
stessa rispetto all'importo contrattuale e al finanziamento degli
oneri;

DISPONE

Art. 1 - di approvare, per tutte le ragioni in premessa addotte e
che si intendono integralmente ritrascritte la variante n. 3 al
contratto 3627UR/2000 stipulato con l'impresa ELECA S.p.A. di Cantù;
Art.2- di dare atto che la variante in approvazione riguarda
interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità autorizzando, in ragione del suo ammontare, l'utilizzo
della facoltà di deroga all'art. 25 comma 3 legge 11 febbraio 1994
n. 109, stante l'urgenza di superare lo stato di emergenza decretato
con DPCM 3 maggio 2002 e relativa a tutte le lavorazioni non previste
nel contratto 3627/2000 - così come integrato dalle varianti n. 1 e
2 - sia adeguamenti di lavorazioni già previste in variante n. 2,
alcune delle quali non più necessarie e quindi da non eseguire,
resesi necessarie dall'approvazione dei progetti esecutivi in
premessa specificati;
Art.3 - di dare atto altresì che la perizia di variante n. 3 si
compone dei seguenti allegati, depositati presso la Gestione
Commissariale:
- relazione tecnico-economica;
- quadro economico comparativo di raffronto;
- analisi Nuovi Prezzi dall'NP 80 all'NP 117;
- verbali di concordamento nuovi prezzi n. 4 n. 5;
- schema di atto di sottomissione n. 3;

Art. 4 - di ridefinire il quadro economico relativo all'appalto in
argomento in  6.942.626,67, comportando la variante di cui al
precedente punto l'assunzione di ulteriore onere pari a  607.686,60.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile