5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 26-6-2020
AVVISI E BANDI DI GARA
AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia Codice Fiscale: 92033190395
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.73 del 26-6-2020)

Variante in corso d'opera - Modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs.
50/2016


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale - Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel.
0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail
direzione.tecnica@port.ravenna.it PEC:
direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL)
www.port.ravenna.it. - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex
art. 6, L. 84/1994 e s.m.i. CPV: 45262211-3 "Lavori di infissione di
pali" - Codice NUTS ITH57.
DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA N.01: lavori di
"Riparazione banchina cd. Eurodocks", CUP: C64B17000210005 - CIG
Appalto: 7261885912 - CIG di Variante 81163732E2 - Trattasi di
esecuzione dei lavori di ripristino di un tratto della banchina posta
in destra del canale Candiano immediatamente a monte del bacino di
Trattaroli, interessata da un fenomeno di cedimento tiranti. A
seguito spostamento della banchina è stata approvata una perizia
suppletiva di variante per la realizzazione di una trave in c.a. di
dimensioni 100cmx130cm e lunghezza 93.80m, collegata alla trave
esistente mediante spinotti ɸ26 ed impostata su n. 63 micropali di
lunghezza 25.00m. Categoria prevalente: OS21 classe IV. Con Delibera
Presidenziale n. 152 dell'11.06.2018, l'appalto in oggetto è stato
aggiudicato al CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa C.F. e P.IVA 00966060378 -
www.ciromenotti.it. In data 30.01.2020 è stato stipulato l'Atto
Aggiuntivo Rep. n. 2051 al Contratto d'Appalto Rep. 1970 del
08.10.2018 dei lavori in argomento in attuazione alla DP 275/19 di
approvazione della perizia di variante e assunzione relativo impegno
di spesa per un maggior importo contrattuale dei lavori pari ad €
317.001,62. Il nuovo importo contrattuale complessivo dei lavori pari
ad € 1.481.531,93 (di cui € 1.471.433,18 per lavori a misura ed €
10.098,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Durata
del contratto a seguito variante e proroga approvata: 435 giorni
naturali e consecutivi (originariamente previsti a seguito di proroga
340 giorni, aumentato di 95 giorni per i lavori di variante).
AUMENTO DEL PREZZO MODIFICA IN ARGOMENTO SU ISTANZA
DELL'APPALTATORE: per un maggior importo costi della sicurezza
Covid-19, non soggetti a ribasso, pari ad € 7.448,94.
DESCRIZIONE DEI MOTIVI CHE HANNO RESO NECESSARIO LA MODIFICA N.2:
In attuazione alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata disposta
la sospensione dei lavori di che trattasi dal giorno 18.03.2020. L'
APPALTATORE conseguentemente ha richiesto formalmente (con PEC prot.
AdSP n. 2605 del 16.04.2020) il riconoscimento dei maggiori costi
della sicurezza dovuti alle nuove misure e disposizioni indicate nel
protocollo del 19.03.2020 e alle precedenti disposizioni governative,
e con PEC prot. AdSP n. 2641 del 17.04.2020 l'emissione dello Stato
di Avanzamento lavori n° 3 in deroga a quanto stabilito dal contratto
di appalto in essere.
DATA DI DECISIONE DELLA MODIFICA: Con Delibera Presidenziale n. 104
del 25.05.2020 è stata disposta la copertura finanziaria della
"Perizia suppletiva di variante n. 02 costi della sicurezza Covid-19
pari ad € 7.448,94", approvata dal Direttore Tecnico con
provvedimento del 15.05.2020, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c)
e del co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed approvata la
modifica dell'importo fissato dall'art. 18.3 del Contratto dei lavori
di che trattasi per l'emissione dello Stato d'Avanzamento Lavori n.
03, ai sensi e per gli effetti di cui al co. 1, lett. c) dell'art.
106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
In attuazione alla sopracitata DP 104/20, in data 16.06.2020 è
stato stipulato l' Atto Aggiuntivo n. 02 Rep. 3812 al Contratto
d'appalto dei Lavori di che trattasi Rep. n. 1970 del 08.10.2018 -
Modifica Art. 18.3 esclusivamente per l'emissione del Sal alla data
di sospensione totale dei lavori (18.03.2020) e recepimento dell'Atto
Di Sottomissione per definizione del nuovo importo Oneri di Gara e
Costi per la Sicurezza Covid-19 (non soggetti a ribasso) per
applicazione protocollo approvato.
IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE A SEGUITO APPROVAZIONE DELLE
MODIFICHE:
-€ 1.488.980,87 così suddiviso: Euro 1.471.433,18 (al netto del
ribasso d'asta di 49,90%) oltre a Euro € 17.547,69 per oneri di gara
e costi per la sicurezza Covid-19.
- 447 giorni naturali e consecutivi (termine contrattuale aumentato
di 12 giorni naturali e consecutivi per l'applicazione del protocollo
COVID-19).
INFORMAZIONI: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo
finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Giulia Minghetti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per
l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per
presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di
ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del
11/07/2018.
Avviso di modifica contrattuale a seguito variante n. 1 su Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del
16/12/2019. Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI:
22.06.2020

Il responsabile unico del procedimento
Fabio Maletti


TX20BFG13783