Serie Generale n. 270 del 18-11-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Approvazione di una perizia di variante ai lavori di realizzazione della rete di distribuzione irrigua nella zona a monte della traversa di Ponte Barca - area in sinistra del fiume Simeto, di cui alla convenzione n. 31/90. (GU Serie Generale n.270 del 18-11-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del consorzio di bonifica della piana di
Catania prot. n. 506 del 9 febbraio 1996, con la quale si richiede
l'approvazione di una perizia di variante ai lavori di realizzazione
della rete di distribuzione irrigua nella zona a monte della traversa
di Ponte Barca - area in sinistra del fiume Simeto, di cui alla
convenzione n. 31/90;
Visto il rapporto del nucleo di valutazione prot. n. 8/292 del 21
marzo 1996, che riporta testualmente: "le cause che hanno prodotto
l'esigenza di apportare al progetto la variazione in esame sono tali
da persuadere questo nucleo ad esprimersi favorevolmente, anche con
riguardo all'accoglimento della richiesta di proroga del termine di
convenzione";
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/1244 del 27 marzo
1996 che evidenzia come l'opera, comprensiva delle variazioni
progettuali, risulti aderente agli scopi fissati in fase progettuale;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione
n. 31/90 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione
tecnica prot. n. 506 del 9 febbraio 1996 già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla
colonna B di seguito evidenziata:
Quadro economico (in ml di lire)
Progetto originario Variante
(A) (B)
Da Da
convenz. aggiud.
-- -- --
Lavori (compresi espropri) 8.170 6.665 5.138
Imprevisti 604 2.109 3.606
Lievitazione prezzi 50 50 80
Spese generali 658 658 658
I.V.A. 1.639 1.639 1.639
______ ______ ______
Totale. . . 11.121 11.121 11.121
3) di concedere la proroga, richiesta dal consorzio con nota 506
del 9 febbraio 1996, del termine di convenzione di mesi sette e
quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente delibera.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 5 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 307