Serie Generale n. 150 del 28-6-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 maggio 1996
Approvazione della perizia di variante relativa alla convenzione n. 524/87 per la realizzazione di attrezzature nell'agglomerato industriale di Atri. (GU Serie Generale n.150 del 28-06-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la relazione tecnica del Consorzio per lo sviluppo
industriale della provincia di Teramo, prot. n. 145 del 26 gennaio
1996, con la quale si richiede l'approvazione di variazioni in corso
d'opera ai lavori del progetto concernente la realizzazione di
attrezzature nell'agglomerato industriale di Atri, di cui alla
convenzione n. 524/87;
Vista la delibera del commissario regionale del 7 luglio 1995, n.
218;
Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. 9/3450 del 12
settembre 1995, che riporta testualmente: "le opere, che possono
definirsi aggiuntive, previste in tale perizia, sono essenzialmente
determinate dalla necessità di adeguarsi a norme intervenute
successivamente alla redazione del progetto e a disposizioni
impartite dalle autorità competenti al rilascio delle prescritte
autorizzazioni";
Visto il rapporto del nucleo di valutazione protocollo n. 8/246 del
28 marzo 1996, nel quale si "manifesta l'avviso che, proprio in
quanto le variazioni non sembrano avere alcuna incidenza sulla natura
dell'intervento, e neppure indurre effetti di segno negativo nè
sugli obiettivi che l'intervento originariamente si prefiggeva, nè
sulla funzionalità e fruibilità dell'opera, ma anzi, sembrano
realizzare un miglioramento qualitativo di talune delle funzioni di
offerta, non è rinvenibile, allo stato degli atti, ragione alcuna
che costituisca ostacolo alla formulazione di un parere favorevole
all'approvazione delle variazioni medesime, ed al conseguente
accoglimento dell'istanza intesa ad ottenere una proroga della
convenzione";
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione
n. 524/87 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione
tecnica prot. n. 145 del 26 gennaio 1996 già citata in premessa;
2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla
colonna B di seguito evidenziata:
QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)
Progetto originario
(A) Variante
da convenz. da aggiud. (B)
- - -
Lavori 11.168 8.558 10.586
Imprevisti 262 2.872 595 (*)
Lievitazione prezzi 440 440 551
Spese generali 1.393 1.393 1.393 (*)
I.V.A. 2.137 2.137 2.275
______ ______ ______
Totale. . . 15.400 15.400 15.400
____________
(*) Voce spese generali riportata a quella di convenzione e la
differenza con quella richiesta dal Consorzio (3 milioni) viene
inserita nella voce imprevisti.
3) di concedere la proroga richiesta dal Consorzio A.S.I di Teramo
con nota n. 145 del 26 gennaio 1996, del termine di convenzione di
mesi sei a decorrere dal 31 dicembre 1996.
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente delegato: ARCELLI
Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 179