3a Serie Speciale - Regioni n. 28 del 9-7-1988
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1988, n. 3212
Regolamento per l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi della legge 5 agosto 1978, n. 457. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.28 del 09-07-1988)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17
del 27 aprile 1988)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e finalità degli interventi

Il presente regolamento disciplina l'attuazione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata localizzati dalla
regione Piemonte e da assegnare in locazione semplice ai sensi e con
le modalità previste dalla legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
Responsabilità tecnico-amministrativa
della stazione appaltante

La stazione appaltante provvede a compiere tutte le operazioni
tecnico-amministrative e legali occorrenti alla realizzazione dei
programmi d'intervento, in osservanza delle modalità e dei tempi
previsti dalle leggi e disposizioni vigenti; inoltre, a norma
dell'art. 58 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, assume piena ed
incondizionata responsabilità circa la corretta osservanza delle
normative legislative e regolarmente vigente in materia di OO.PP ed
in particolare di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.
Delega agli I.A.C.P. da parte dei comuni

I comuni ai quali sono stati assegnati fondi per interventi di
risanamento di edifici di proprietà pubblica o dei quali l'ente
pubblico ha la disponibilità, qualora non intendano attuarli
direttamente, possono delegare agli Istituti autonomi per le case
popolari l'attuazione dei programmi finanziati. Tale delega è
deliberata entro novanta giorni dalla data di esecutività della
delibera regionale di localizzazione dei finanziamenti ed è
disciplinata mediante apposita convenzione.

Art. 4.
Compiti del consorzio

Al consorzio tra gli Istituti autonomi per le case popolari del
Piemonte vongono demandati i compiti, specificati nel presente
regolamento, di raccolta ed elaborazione dei dati relativi
all'attuazione dei programmi costruttivi ed all'andamento dei lavori
al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi circa gli
aspetti quantitativi e qualitativi dei programmi finanziati, nonchè
gli adempimenti che la Regione riterrà di affidare al Consorzio
medesimo, in ordine all'attuazione dei programmi costruttivi.

Art. 5.
Contributi e rimborsi spese

Nelle spese tecniche e generali, di cui agli artt. 1c1, 4b1, 4d1 e
11a della delibera della Giunta regionale n. 53-38840 in data 23
novembre 1984 sono inclusi, per ciascun intervento finanziato, a
valere sul 5 progetto biennale i contributi ed i rimborsi spese
spettanti per le diverse incombenze, secondo il riparto di seguito
indicato ed espresso in aliquote percentuali da calcolare sul costo
di costruzione, di recupero o di manutenzione, di ciascun intervento
inclusi gli oneri revisionali maturati nei limiti dei tempi
ammissibili:
a) al consorzio:
per l'assolvimento di tutte le incombenze istituzionali ad esso
demandate: 1,00%;
per il finanziamento di ricerche nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata da svolgere previa convenzione
con la Regione: 0,3%;
b) allo I.A.C.P. competente per territorio, per il funzionamento
delle commissioni preposte alla assegnazione alloggi, per
l'espletamento delle funzioni si tesoreria dei fondi assegnati ai
comuni, nonchè per il funzionamento della commissione tecnica
consultiva di cui alla legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65:
1,20%;
c) alla stazione appaltante, per le spese di progettazione,
direzione lavori, collaudi, nonchè per le competenze spettanti
all'ente attuatore, le aliquote massime ammissibili sono le seguenti:
per le nuove costruzioni: il 7,50% per importo di lavori
inferiore ai 1.000 milioni, il 7% per importi di lavori compresi fra
1.000 e 2.000 milioni, il 6,50% per importi superiori;
per il recupero e per la manutenzione straordinaria il 9,50% per
importi di lavori inferiori ai 300 milioni, l'8,75% per importi
compresi fra 300 e 1.000 milioni; l'8,50% per importi superiori.
In caso di appalto concorso o di licitazione privata di
progettazione e costruzione, le aliquote massime delle spettanze alla
stazione, appaltante per le varie classi dimensionali dovranno essere
ridotte del 2%, che costituisce il rimborso spese massimo di
progettazione esecutiva spettante all'impresa aggiudicataria. La
stessa quota potrà quindi essere computata, ai fini della
definizione della base d'asta, in aggiunta al costo di costruzione.
In aggiunta agli oneri per spese tecniche sono finanziabili le
spese per rilievi ed indagini preliminari fino ad un massimo del 2%
per le nuove costruzioni e del 4% del costo del recupero primario per
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
Per quanto concerne il calcolo delle spese tecniche relative ai
finanziamenti disposti a valere sui primi quattro bienni nonchè ai
finanziamenti integrativi disposti a valere sui bienni successivi del
piano decennale, valgono le norme contenute nei disciplinari inerenti
i singoli bienni.

Art. 6.
Reperimento aree ed adempimenti relativi

Le aree occorrenti alla realizzazione degli interventi da attuarsi
da parte degli I.A.C.P. vengono indicate dai Comuni entro 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione regionale di finanziamento, ai
sensi dell'art. 9 della legge n. 457/78; alla delibera di indicazione
dell'area dovrà essere allegato l'attestato di localizzazione sul
modello unificato.
Gli I.A.C.P. dovranno provvedere, sotto la propria
responsabilità, all'accertamento della idoneità tecnica ed
economica delle aree assegnate con particolare riferimento a:
vincoli e prescrizioni della strumentazione urbanistica;
grado e tempi di urbanizzazione;
risultanze dei rilievi e delle prospezioni geognostiche;
incidenza degli oneri di acquisizione ed urbanizzazione si fini
del convenzionamento ex art. 35, legge n. 865/71.
Qualora si verifichino ritardi da parte delle amministrazioni
comunali rispetto ai tempi previsti nella indicazione, assegnazione
ed effettiva messa a disposizione delle aree, l'istituto, dopo la
formale messa in mora del comune, è tenuto a comunicare alla Regione
tali inadempienze; analogamente procederà l'istituto qualora non sia
in grado di attestare l'idoneità tecnica ed economica delle aree
assegnate.

Art. 7.
Individuazione dei fabbricati da recuperare da parte
dei comuni ed edempimenti relativi

I finanziamenti assegnati per il recupero del patrimonio edilizio
esistente, devono essere impegnati su immobili di proprietà
dell'ente attuatore o di cui sia previsto l'acquisto nell'ambito del
programma di finanziamento; qualora l'immobile risulti di proprietà
di ente pubblico diverso dal soggetto attuatore, quest'ultimo dovrà
acquisire la disponibilità per l'esecuzione dell'intervento e
l'utilizzo dell'immobile risanato, mediante apposita convenzione.
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 457/78 compete al soggetto
finanziato l'individuazione dell'immobile da assoggettare a
risanamento.
L'individuazione dell'intervento dovrà essere confermata dal
soggetto finanziato all'assessorato regionale entro sessanta giorni
dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuto finanziamento.
Entro gli stessi sessanta giorni, salvo motivata richiesta di
proroga, dovrà essere definito l'onere di acquisizione degli
immobili da risanare, al fine di consentire i necessari assestamenti
dei programmi regionali di localizzazione.
Le procedure ed i limiti di spesa ammissibili per l'acquisizione
degli immobili ed il loro recupero sono disciplinati dalle
deliberazioni di localizzazione e dalle relative circolari
esplicative.
Compete alla piena responsabilità dell'Ente attuatore
l'accertamento della idoneità tecnico-economica dell'immobile
individuato, con particolare riferimento a:
vincoli e prescrizioni della normativa urbanistica e di
salvaguardia dei beni di interesse storico-documentario,
architettonico ed ambientale;
risultanze dei rilievi, prospezioni ed accertamenti preliminari
sulla consistenza, condizioni di staticità e stato di conservazione
dell'immobile;
compatibilità dei costi diretti ed indiretti di restauro e
recupero-ristrutturazione con i limiti massimi di costo ammissibili a
finanziamento.

Art. 8.
Programma di intervento

Per ogni singola locazione e indicativamente entro sei mesi dalla
data di esecutività della delibera regionale di localizzazione dei
finanziamenti, è redatto un "Programma di intervento" su modelli
unificati.
Costituisce parte integrante del programma di intervento il quadro
tecnico economico redatto sui modelli QTE S/N, QTE S/R e QTE S/M nel
rispetto dei massimali di costo vigenti al momento della redazione
del progetto e secondo le modalità previste dalla delibera della
giunta regionale n. 53-38840 in data 20 novembre 1984 e della
relativa circolare applicativa e dalla delibera della giunta
regionale n. 49-13954 del 17 giugno 1987.
Al fine di consentire una più agile ed efficace utilizzazione dei
fondi da destinare ad interventi manutentivi diffusi su tutto il
patrimonio ed urgenti connessione ad emergenze di varia natura, gli
Istituti possono richiedere con delibera del Consiglio di
amministrazione adeguatamente motivata che quota dei finanziamenti
destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio degli
I.A.C.P., sia semplicemente rendicontabile a consuntivo, sulla base
dell'impegno, sotto la piena responsabilità del Consiglio di
amministrazione, del ristetto di tutti i vincoli di carattere
giuridico-tecnico-economico, delle modalità di spesa e della
destinazione del finanziamento; in tal caso il Q.T.E n. 1 si intende
sostituito dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dello
I.A.C.P. proponente.
Qualora in sede di rendicontazione finale, sulla base di una
modulistica e codifica unificata, si riscontrassero elementi di
incongruità rispetto al quadro normativo di riferimento, gli oneri
non ammissibili a finanziamento dovranno essere assunti a carico
dello I.A.C.P. che provvederà a finanziarli con fondi propri di
bilancio.

Art. 9.
Progetto esecutivo

La stazione appaltante provvede alla progettazione esecutiva
adeguata al Regolamento, promulgato con decreto del Presidente della
giunta regionale 29 aprile 1985, n. 3792, di attuazione della legge
regionale 3 settembre 1984, n. 54. La suddetta progettazione deve
essere costituita almeno dai seguenti elaborati:
capitolato speciale d'appalto con allegato elenco prezzi e
relative analisi;
relazione geognostica stratigrafica (NC);
rilievi ed indagini preliminari;
computo metrico estimativo (RE);
ubicazione con estratto del P.R.G. vigente o del programma di
fabbricazione o altro strumento urbanistico esecutivo vigente;
planimetria con quote altimetriche e planimetriche con
riferimenti che determinino perfettamente la posizione dell'edificio
rispetto ai confini e rispetto al terreno - ante operam - e le quote
di sistemazione del terreno, con eventuali profili, sezioni
illustrative, ubicazione e natura delle eventuali piantumazioni e
alberature (NC);
piante in scala 1:50 di tutti i piani diversi e delle coperture
con quote al finito;
prospetti in scala 1:50 di tutti i fronti;
piante in scala 1:50 dotate di arredo tipo ai sensi dell'art. 14
del Regolamento d'attuazione legge regionale 54/84;
sezione in scala 1:50 nel numero necessario ad individuare
perfettamente l'edificio;
pianta in scala 1:50 al finito del piano tipo o dei piani
sostanzialmente diversi con indicazione di:
1) schemi degli impianti idrico-sanitari, di riscaldamento,
elettrici ecc. con indicazioni dei dati tecnici caratteristici;
2) computi analitici delle superfici utili e non residenziali
delle singole unità abitative e delle pertinenze comuni;
particolari costruttivi in scala 1:20 e/o 1:10.
I suddetti elaborati costituiscono la documentazione del progetto
esecutivo anche nel caso di affidamento con il sistema dell'appalto
concorso.

Art. 10.
Pareri ed approvazioni preliminari all'appalto dei lavori

A completamento della fase preliminare, la stazione appaltante
dovrà acquisire:
1) il parere della C.I.E. ai fini del rilascio della
autorizzazione o della concessione ad edificare o della relazione di
cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
2) il nulla osta della soprintendenza ai beni ambientali ed
architettonici, qualora richiesto ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (solo RE);
3) il parere della commissione tecnica consultiva di cui alla
legge regionale "16 dicembre 1987, n. 65" comprovante il rispetto
delle norme del Regolamento, promulgato cn decreto del Presidente
della giunta regionale 28 aprile 1985, n. 3792, d'attuazione della
legge regionale n. 54/84;
4) il parere del comitato regionale per le opere pubbliche
(C.R.O.P.) qualora richiesto ai sensi della legge regionale 21 marzo
1985, n. 18 e successive modificazioni.
Successivamente l'organo deliberante della stazione appaltante
approva il programma di intervento e il progetto esecutivo con
propria deliberazione che deve altresì indicare il sistema di
aggiudicazione e le modalità di appalto di cui al successivo
articolo. La predetta deliberazione corredata dal programma di
intervento, dal progetto esecutivo e dal parere della commissione
tecnica consultiva è trasmessa alla commissione regionale verifica
programmi per la verifica di congruità dell'intervento di cui
all'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65.
L'esperimento della gara di appalto è subordinato inoltre
all'accertamento, da parte della stazione appaltante e sotto la sua
responsabilita':
della libera disponibilità del suolo edificatorio o
dell'immobile da risanare;
dell'avvenuta concessione dell'area e della contestuale
approvazione della convenzione per la nuova edificazione;
dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Art. 11.
Affidamento lavori. Forme di appalto

L'affidamento dei lavori, conformemente a quanto specificato nella
deliberazione di cui al 2 comma del precedente articolo, deve
avvenire nel rispetto delle procedure previste dalle norme nazionali
e regionali vigenti in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici
e di norma con i seguenti metodi:
a) licitazione privata;
b) appalto concorso.
In sede di primo esperimento di gara sono ammesse offerte in
aumento nei limiti corrispondenti ai massimali di costo vigenti ed
alle disponibilità finanziarie attribuite; per gli appalti di
importo inferiore a 1.000.000 di E.C.U. dovrà essere predisposta una
scheda segreta ai sensi della legge 3 luglio 1970, n. 504.
Per gli appalti di importo superiore a 1.000.000 di E.C.U.,
l'amministrazione dovrà specificare nel bando gara, l'ammissibilità
delle offerte in aumento nei limiti dei massimali di costo vigenti e
del finanziamento disponibile.
Per l'attuazione di programmi coordinati o integrati di intervento
che prevedono soluzioni organizzative e/o finanziamenti misti,
pubblici e privati, definiti nell'ambito dei programmi regionali di
localizzazione e dei loro assestamenti, è ammesso l'affidamento dei
lavori tramite la concessione di cui alla legge 24 giugno 1929, n.
1137; ai sensi dell'art. 5 della stessa legge e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 è necessario, in tali casi,
il preventivo parere conforme del C.R.O.P.
Per tutti gli appalti, mediante licitazione privata o appalto
concorso, di importo superiore ai 100 milioni, oltre alle forme di
pubblicità previste dalla normativa vigente, l'avviso di gara dovrà
essere pubblicato anche sul Bollettino ufficiale regionale con la
previsione di un termine non inferiore a 15 giorni dalla
pubblicazione entro il quale gli interessati possono chiedere di
essere invitati alla gara.
Per gli stessi appalti il numero delle imprese da invitare non
dovrà essere inferiore a 20. La gara può essere comunque indetta
nel caso in cui, nel rispetto delle norme sulla pubblicità, sia
minore di 20 il numero delle imprese che hanno richiesto, in tempo
utile, di parteciparvi.
A seguito dell'aggiudicazione dei lavori dovrà essere trasmessa
alla Regione e al consorzio copia del verbale di gara e a seguito
dell'inizio dei lavori, copia del verbale di consegna.

Art. 12.
Trattativa privata

Il ricorso all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata
è ammesso per interventi di manutenzione straordinaria di importo
lavori inferiore a 100 milioni ed è regolato dalla legge regionale 3
settembre 1984, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.
Norme per l'esecuzione degli interventi

Per tutto quanto concerne i rapporti con l'impresa, nonchè la
direzione, contabilità e collaudo dei lavori, l'Istituto o il comune
faranno esplicito riferimento al capitolato generale delle opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063), al Regolamento approvato
con regio decreto 25 maggio 1985, n. 350, ed alla normativa vigente
in materia di opere pubbliche.
In ogni cantiere dovrà essere esposto un cartello che dovrà
contenere, oltre a quanto prescritto dai Regolamenti edilizi
comunali, la seguente dicitura:
"Programma regionale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 -
Delibera del Consiglio Regionale n. ............ del.................
.......; Forma di aggiudicazione dell'appalto........................
; Importo dei lavori a base d'asta........................; Data di
aggiudicazione........................; Data consegna lavori.........
...............; Data ultimazione lavori ..........................
........................".
Tale dicitura dovrà essere riportata su ogni altro documento.

Art. 14.
Accredito dei fondi e relativi pagamenti

L'accredito dei fondi, relativi agli interventi di edilizia
pubblica sovvenzionata, agli I.A.C.P., anche per le quote relative
agli interventi da attuarsi da parte dei comuni, è disciplinato
dalle circolari C.E.R. n. 8728 del 16 luglio 1979, n. 90/c del 7
aprile 1983 e n. 93/c del 31 maggio 1983 e dal D.I. n. 1542/AG in
data 22 giugno 1987.
Gli I.A.C.P. e i comuni sono tenuti a fornire, sotto la propria
responsabilità e con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell'ente, al consorzio - cui compete l'obbligo di
organizzare le informazioni a livello regionale sulla base dei
modelli predisposti dal C.E.R. - i dati inerenti la situazione di
cassa e le previsioni di avanzamento relative al 2 trimestre
successivo, entro le date del 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31
dicembre.
Non si potrà procedere ad alcun pagamento prima dell'approvazione
del Q.T.E. che ne impegna la spesa.
L'emissione dei mandati sulle tesorerie provinciali dello Stato
avverranno secondo il disposto della circolare ministeriale 90/c del
7 aprile 1983 e 93/c del 31 maggio 1983.
I pagamenti relativi ai contributi e rimborsi di cui al precedente
art. 5 avverranno con la seguente cadenza:
a seguito dell'approvazione del programma d'intervento,
unitamente al Q.T.E. n.1 da parte della commissione regionale
verifica programmi di cui alla legge regionale "16 dicembre 1987, n.
65": 20% delle competenze alla stazione appaltante e l'intero
ammontare dei contributi previsti alle lettere a) e b), 1 comma del
precedente art. 5;
ad aggiudicazione lavori avvenuta: un ulteriore 30% delle
competenze spettanti alla stazione appaltante;
ad avanzamento lavori non inferiore al 30% effettivo: un
ulteriore 40% delle competenze spettanti alla stazione appaltante;
all'approvazione del quadro a consuntivo dei lavori ed al
rilascio del certificato di chiusura dei conti da parte della
commissione regionale di cui sopra: il restante 10% delle competenze
spettanti alla stazione appaltante.

Art. 15.
Perizie di variante (Superi di spesa)

Qualsiasi perizia che comporti varianti al quadro economico con
impegno degli imprevisti, dei ribassi d'asta e delle eventuali
economie, o varianti al progetto dal punto di vista architettonico o
strutturale, dovrà essere approvata dall'organo competente della
stazione appaltante, acquisito il parere della commissione tecnica
consultiva e qualora l'importo delle varianti ecceda il 20%
dell'importo contrattuale originario o comporti costi unitari
superiori ai limiti di costo fissati dai massimali in vigore alla
data di appalto, deve essere sottoposta alla verifica di congruità
della commissione regionale verifica programmi prevista dall'art. 5
della legge regionale n. 65/87.
Non potranno di norma essere ammessi a finanziamento importi di
perizie eccedenti complessivamente il 30% dell'importo contrattuale
originario e comunque comportanti costi unitari superiori ai limiti
di costo fissati dai massimali in vigore alla data di appalto.

Art. 16.
Chiusura dei conti

La definitiva chiusura dei conti è subordinata alla trasmissione
alla Regione dei seguenti documenti:
a) copia del certificato di collaudo oppure di regolare
esecuzione delle opere principali e delle eventuali opere scorporate,
munita degli estremi di approvazione da parte dell'Istituto oppure
del comune;
b) relazione riepilogativa dell'attuazione dell'intervento e di
tutte le spese a qualsiasi titolo sostenute;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attuatore,
nella quale si attesti:
1) che è stato rilasciato dalla competente autorità comunale
certificato di abitabilità;
2) che i contratti di assegnazione in locazione sono stati
stipulati, precisandone la data di stipula;
3) che nessun'altra spesa si renda necessaria per la perfetta
idoneità degli edifici e degli spazi esterni all'uso a cui sono
destinati e per la loro agibilità.
La dichiarazione di cui al punto c) del precedente comma non è
dovuta per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Ai fini della costituzione dell'anagrafe regionale del patrimonio
e dell'utenza i comuni finanziati che non intendono delegare agli
I.A.C.P. la gestione del patrimonio risanato con i fondi pubblici,
dovranno fornire, per ciascun alloggio, le schede unificate S1 e S2
compilate in ogni loro parte.
Tali documenti, allegati al quadro economico di collaudo saranno
sottoposti all'esame della commissione verifica programmi di cui alla
legge regionale "16 dicembre 1987, n. 65", a seguito del quale
l'assessore competente rilascerà un certificato atto a precisare
l'importo definitivo del conto a suo tempo aperto.

Art. 17.
Assegnazione alloggi e custodia
degli stessi fino alla consegna

Almeno 6 mesi prima della presunta data di ultimazione lavori
l'ente attuatore dà notizia al comune del numero e della tipologia
degli alloggi che si renderanno disponibili e della data della loro
disponibilità.
L'assegnazione degli alloggi è disciplinata dalle vigenti
disposizioni in materia, e, in particolare dalla legge regionale 10
dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni.
È compito dell'ente appaltante custodire le opere eseguite fino
alla consegna delle stesse agli assegnatari, fermo restando che fino
al certificato di collaudo, a norma dell'art. 16 del capitolato
generale delle opere di competenza del Ministero lavori pubblici,
detto onere farà carico contrattuale all'impresa appaltatrice.

Art. 18.
Sanzioni

Gli oneri relativi ad interventi edilizi appaltati successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento realizzati in
difformità delle procedure di cui al presente regolamento, non
potranno essere riconosciuti a carico del finanziamento localizzato
con il programma regionale ma dovranno essere assunti a carico del
bilancio della stazione appaltante che ne ha disposto la
realizzazione.

Art. 19.
Procedure attivate precedentemente
all'emanazione del presente Regolamento

Ai sensi dell'art. 3, 1 comma, della legge regionale 16 dicembre
1987, n. 65, le commissioni tecniche consultive svolgono le funzioni
attribuite alle commissioni tecniche ex art. 63, legge n. 865/71,
anche per i programmi costruttivi ante legge 5 agosto 1978, n. 457.
Le norme del presente regolamento si applicano anche agli
interventi finanziati con i primi quattro bienni del piano decennale,
fatti salvi quelli già approvati nel rispetto delle norme previste
dai precedenti regolamenti. Per quanto concerne la determinazione
delle competenze per spese tecniche di interventi finanziati su più
bienni valgono le norme di cui all'ultimo comma del precedente art.
5.
Fino alla costituzione delle commissioni previste dalla legge
regionale 16 dicembre 1987, n. 65, le funzioni delle commissioni
tecniche consultive sono svolte dalle commissioni ex art. 63 della
legge n. 865/71 e quelle della C.R.V.P. sono svolte dalla commissione
verifica programmi di cui all'art. 8 del Regolamento regionale
approvato con deliberazione del C.R. n. 865-2905 in data 7 marzo
1985.
Torino, addì 20 aprile 1988

BELTRAMI