Serie Generale n. 101 del 4-5-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997
Convenzione n. 282/88 - Lavori di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiume Basento. Approvazione del nuovo quadro economico e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 239/97). (GU Serie Generale n.101 del 04-05-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 282/88 stipulata in data 27 settembre 1989
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
consorzio per l'area di sviluppo industriale di Potenza regolante il
finanziamento di lire 25.000 milioni per la realizzazione di lavori
di disinquinamento e sistemazione idraulica del fiune Basento;
Vista la propria deliberazione adottata nella seduta dell'8 agosto
1995 con la quale sono state approvate variazioni al progetto
originario con conseguente modifica del quadro economico della
convenzione ed è stata concessa una proroga dei termini di
convenzione medesima sino al 16 settembre 1996;
Vista la deliberazione n. 53 del 18 marzo 1997 del consiglio di
amministrazione dell'ente attuatore con la quale è stato approvato
l'assestamento finale delle opere eseguite comportante una riduzione
dell'importo dei lavori e la conseguente modifica del quadro
economico della convenzione per far fronte ai maggiori oneri per
contenzioso con l'impresa esecutrice, per revisione prezzi e per
I.V.A., che sono derivati da cause esterne alla responsabilità
dell'ente attuatore come comunicato con nota n. 5509 del 14 ottobre
1997;
Vista la nota n. 1879 del 12 aprile 1997 con la quale l'ente
attuatore ha richiesto una proroga della scadenza della c onvenzione
sino al 16 marzo 1998;
Considerato che il nucleo ispettivo con relazione del 24 luglio
1997 ha espresso parere favorevole alla perizia di assestamento prima
citata, in quanto la mancata esecuzione di alcune opere non
pregiudica il completamento e la funzionalità dell'intervento;
Considerato che il nucleo di valutazione, con relazione del 22
luglio 1997, nel richiamare il proprio parere favorevole del 5 luglio
1995, n. 8/843, ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla perizia
di assestamento in esame trattandosi di modifiche non essenziali,
alle quali non è applicabile la procedura di cui all'art. 7 della
legge n. 104/1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n.
282/88, di seguito indicato.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 16
marzo 1998.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
Descrizione Convenzione Variante In esame
originaria precedente
__ __ __ __
Lavori ed espropri . . . . . . 18.016 19.050 16.633
Imprevisti . . . . . . . . . 1.003 - -
Lievitazione prezzi . . . . . 300 363 1.614
Spese generali . . . . . . . . 2.057 1.803 1.803
I.V.A. . . . . . . . . . . . 3.624 3.784 3.810
Contenzioso art. 31-bis
della legge n. 216/1995 . . . - - 1.140
______ ______ ______
Totale . . . . 25.000 25.000 25.000
Roma, 3 dicembre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 95