Serie Generale n. 255 del 31-10-1998
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 5 agosto 1998
Convenzione n. 343/1987 - Realizzazione di una discarica controllata in localita' "Coldianu" in Agro di Ozieri. Regione: Sardegna. Provincia: Sassari. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 83/98). (GU Serie Generale n.255 del 31-10-1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 343/87 stipulata in data 28 marzo 1988, tra
l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
Consorzio per zona di sviluppo industriale di Chilivani - Ozieri
regolante il finanziamento di L. 2.940 milioni per la realizzazione
di una discarica controllata per lo smaltimento rifiuti solidi a
servizio del bacino di Ozieri;
Vista la perizia di variante approvata in via definitiva con
deliberazione n. 29 dell'8 giugno 1994 del consiglio direttivo del
consorzio che prevede, essenzialmente, modifiche qualiquantitative
per assicurare la stabilità del sito ed adattare l'opera alle
disposizioni in materia ambientale con esclusione dell'acquisto di
mezzi meccanici e della realizzazione della relativa struttura di
ricovero;
Vista la nota n. 212 del 6 aprile 1998, con la quale l'ente
attuatore ha chiesto l'approvazione della suddetta perizia, secondo
la procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995, e la
successiva nota n. 230 del 15 aprile 1998 con la quale ha richiesto
la concessione di una proroga del termine di scadenza della
convenzione fino al 31 dicembre 1998;
Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici,
con relazione del 23 maggio 1997, ha espresso parere favorevole alle
varianti progettuali;
Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti
pubblici, con relazione dell'8 luglio 1998, ha espresso parere
favorevole all'approvazione delle varianti progettuali che non
costituiscono ostacolo alla funzionalità e fruibilità della
discarica, nonchè alla concessione della proroga richiesta;
Ritenuto che l'utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato
per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere
indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della
convenzione;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 343/87 ed il nuovo quadro economico della medesima, di
seguito indicato, con l'utilizzo in deroga, delle economie IVA;
2. di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 31
dicembre 1998.
QUADRO ECONOMICO (valori in milioni di lire)
Descrizione Convenzione Aggiudicazione Variante
originaria in esame
-- -- -- --
Lavori ed espropri 1.962 1.606 2.134
Imprevisti 348 348 --
Lievitazione prezzi -- -- 418
Spese generali 235 235 235
IVA 395 395 153
Ribassi d'asta -- 356 --
_____ _____ _____
Totale . . . 2.940 2.940 2.940
Roma, 5 agosto 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 1998
Registron. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
32