5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 30-11-2020
AVVISI E BANDI DI GARA
UNIVERSITÀ ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ERDIS MARCHE
Sede: via Tiziano, 44 - 60125 Ancona Punti di contatto: Servizio Straordinarie Manutenzione e LL.PP. - Ing. Michele Pompili - Mail: michele.pompili@erdis.it Codice Fiscale: 02770710420 Partita IVA: 02770710420
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.140 del 30-11-2020)

Variante in corso d'opera


Stazione appaltante: Ente Regionale per il Diritto allo Studio
della Regione Marche (ERDIS MARCHE).
Responsabile del procedimento: ing. Michele Pompili - Dirigente
Area Tecnica ERDIS - 0722.35191 - michele.pompili@erdis.it.
Oggetto: approvazione della perizie di variante suppletive n.1 e
n.2 relative ai lavori di straordinaria manutenzione con
miglioramento sismico e riqualificazione energetica del Collegio
Universitario "Residenza Maria Montessori" di Macerata e approvazione
delle estensioni contrattuali inerenti i servizi tecnici di
progettazione delle perizie e di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza relativamente ai lavori supplementari.
Con Determina n. 457 del 02.09.2019 del Direttore Generale di
Erdis, avv. Angelo Brincivalli, sono stati affidati all'operatore
economico SAREP S.r.l., con sede legale in Via Poppea Sabina n. 47,
Roma, P.IVA 04585551007 i lavori di manutenzione straordinaria con
miglioramento sismico e riqualificazione energetica del Collegio
Universitario Maria Montessori di Macerata.
Con Determina n. 488 del 18.09.2019 del Direttore Generale di
Erdis, avv. Angelo Brincivalli, è stato affidato alla SAGI S.r.l.,
Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Architettura, con sede
legale in Via Pasubio n. 20, a San Benedetto del Tronto (AP), P.IVA
01276770441, l'incarico per la direzione dei lavori di manutenzione
straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica
del Collegio Universitario Maria Montessori di Macerata.
Con Determina n. 490 del 19.09.2019 del Direttore Generale di
Erdis, avv. Angelo Brincivalli, è stato affidato all'Arch. Fabio
GASPARI, con studio in Frazione Casette n.170, ad Ascoli Piceno,
Partita IVA 0203551044, l'incarico per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria con miglioramento sismico e riqualificazione energetica
del Collegio Universitario Maria Montessori di Macerata.
Con Determina Dirigenziale n. 331 del 14/8/2020 del Direttore
Generale di Erdis, avv. Angelo Brincivalli è stato approvato il
progetto esecutivo della perizia di variante suppletiva n. 1, redatto
dalla società S.A.G.I. srl, per un importo complessivo di progetto
pari ad euro 2.609.475,71, di cui 1.799.586,25 , per lavori, già
soggetti al ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza
pari ad euro 93.091,80, e di cui euro 809.889,46 per somme a
disposizione dell'Amministrazione. Il valore della modifica
contrattuale è pari ad euro 207.301,01 e ha un'incidenza
sull'importo complessivo pari a 13,02%.Le modifiche contrattuali
rientrano tra quelle previste ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera
c) del Codice, per un importo pari ad euro 114.296,62 (per
un'incidenza pari al 7,18%), e all'interno dell'art. 106, comma 1
lettera e) del Codice per un importo pari ad euro 93.004,39 (per
un'incidenza pari al 5,84%).La variante non comporta un aumento di
spesa, in quanto il maggior onere contrattuale rientra tra le somme a
disposizione della Stazione Appaltante.
Con Determina Dirigenziale n. 437 del 12/11/2020 del Dirigente Area
Tecnica ing. Michele Pompili è stato approvato il progetto esecutivo
della perizia di variante suppletiva n. 2, redatto dalla società
S.A.G.I. srl, per un importo complessivo di progetto pari ad euro
2.609.475,71, di cui Euro 1.827.117,77, per lavori, già soggetti al
ribasso d'asta e comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad euro
93. 881,85 e di cui Euro 782.357,94 per somme a disposizione
dell'Amministrazione. Il valore della modifica contrattuale è pari
ad Euro 29.099,24, e ha un'incidenza sull'importo complessivo pari a
1,62%. Le modifiche contrattuali rientrano tra quelle previste ai
sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. La variante non comporta un aumento di spesa, in quanto il
maggior onere contrattuale rientra tra le somme a disposizione della
Stazione Appaltante.
Con la suddetta medesima Determina (n. 437/2020) è stato
modificato il contratto di incarico professionale alla Società
S.A.G.I. s.r.l. inerente la direzione lavori, contabilizzazione delle
opere, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile delle stesse,
riconoscendo all'interno del contratto anche la redazione delle
perizie di variante suppletive per un importo pari ad Euro 18.886,69.
Inoltre è stato modificato il contratto di incarico professionale
all' architetto Fabio Gaspari, per il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, riconoscendo all'interno del contratto la
redazione delle perizie di variante suppletive per un importo pari ad
Euro 8.278,69. Entrambe le modifiche ai contratti di incarico
professionale rientrano all'interno del 50% dei contratti originari
(nel dettaglio 48,18% per il contratto sottoscritto con S.A.G.I. e
33,98% per il contratto con l'arch. Gaspari) e che pertanto le
modifiche, rientrando nelle fattispecie individuate ai sensi
dell'art. 106, comma 1 lett. b) e c), sono ammissibili ai sensi
dell'articolo 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ogni informazione inerente quanto riportato in oggetto è
consultabile presso la sezione amministrazione trasparente del
profilo dell'Ente ERDIS al seguente link:
https://erdis.etrasparenza.it/ .

Il dirigente Area Tecnica
ing. Michele Pompili


TX20BFL25860