Serie Generale n. 197 del 23-8-1999
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 9 giugno 1999
Convenzione n. 54/90 - Completamento del ramo Sud dello schema idrico n. 11 del N.P.R.G.A. - Regione: Sardegna - Provincia: Nuoro - Ente attuatore: Comune di Siniscola - Perizia di variante e proroga. (Deliberazione n. 85/99). (GU Serie Generale n.197 del 23-08-1999)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 54/1990 stipulata, in data 14 marzo 1991,
tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il
comune di Siniscola, regolante il finanziamento di lire 15.498
milioni per la realizzazione dell'opera acquedottistica in oggetto a
servizio del centro urbano di Siniscola e della relativa fascia
costiera;
Vista la perizia di variante approvata con delibera della giunta
municipale n. 572 del 2 dicembre 1998 che prevede la realizzazione di
alcune opere integrative alle condotte, ai serbatoi di accumulo e
compenso nonchè agli impianti di potabilizzazione di Frunch'e Oche e
la Caletta utilizzando, anche, le economie sull'I.V.A.;
Vista la nota n. 812 del 22 gennaio 1999, con la quale l'ente
attuatore ha chiesto l'approvazione, secondo la procedura prevista
dall'art. 7 della legge n. 104/1995, della suddetta perizia di
variante e la concessione di una proroga dei termini convenzionali;
Considerato che l'Unità di verifica degli investimenti pubblici
con relazione del 5 febbraio 1999, ha espresso parere favorevole alla
perizia di variante precisando che non sussistono ostacoli alla
realizzazione delle opere;
Considerato che l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici
con relazione del 18 marzo 1999, ha ritenuto che le opere in perizia
presentano il requisito dell'indispensabilità per la funzionalità e
fruibilità del progetto;
Vista la nota n. 8/998 del 28 aprile 1999, con la quale l'Unità di
valutazione ha ritenuto congrua la proroga dei termini di convenzione
richiesta;
Ritenuto che l'utilizzo delle economie I.V.A. può essere
autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia,
trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e
fruibilità dell'opera;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Delibera:
1. Di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla
convenzione n. 54/90 ed il nuovo quadro economico della convenzione
di seguito indicato con l'utilizzo, in deroga, delle economie I.V.A.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di dodici
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente delibera.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

=====================================================================
Da Da Variante
Descrizione convenzione aggiudicazione in esame
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 12.104 8.638 13.367
Imprevisti 307 3.773 25
Lievitazione prezzi 50 50 --
Spese generali 1.021 1.021 1.021
I.V.A. 2.466 2.466 1.535
______________________________________________
Totale . . . 15.948 15.948 15.948

Roma, 9 giugno 1999
Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 72