Serie Generale n. 278 del 28-11-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997
Convenzione n. 199/88. Realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 202/97). (GU Serie Generale n.278 del 28-11-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta
disposizioni in materia di variazioni progettuali;
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 199/88 del 4 luglio 1989 stipulata tra
l'Ente autonomo acquedotto pugliese e l'Agensud regolante il
finanziamento di lire 144.598 milioni per la realizzazione dei lavori
di raddoppio della galleria Pavoncelli facente parte del canale
principale dell'acquedotto del Sele, seriamente danneggiata in
occasione del sisma del 1980;
Vista la nota n 3036/3 del 6 giugno 1995, con la quale l'E.A.A.P.
ha chiesto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva
redatta nel 1991, concernente maggiori oneri dipendenti da sorprese
geologiche e lo stralcio dei lavori in località Cocumella, già
finanziati dal Ministero per la protezione civile;
Vista la delibera n. 8 del 14 giugno 1991 del consiglio di
amministrazione dell'E.A.A.P. di approvazione della predetta perizia;
Considerato che il nucleo ispettivo ed il nucleo di valutazione con
relazioni del 15 maggio e 31 agosto 1995, hanno espresso parere
favorevole sulla perizia di variante subordinatamente all'esito della
verifica della conformità urbanistica delle opere da parte del
Ministero dei lavori pubblici;
Vista la nota n. 1976 del 1 agosto 1997 con la quale il Ministero
dei lavori pubblici, a seguito della delibera n. 0712/AC del 2 giugno
1997 della giunta regionale della Campania, ha trasmesso l'atto
autorizzativo definitivo sulla conformità urbanistica afferente le
opere da realizzare e la sanatoria di quelle già realizzate;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla
convenzione n. 199/88 ed il nuovo quadro economico della convenzione
medesima di seguito indicato.
2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 4
novembre 1999.
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
=====================================================================
Descrizione Convenzione Aggiudicazione Variante
_____________________________________________________________________
Lavori ed espropri 94.576 87.116 96.549
Imprevisti 13.855 21.315 11.882
Lievitazione prezzi 7.723 7.723 7.723
Spese generali 7.579 7.579 7.579
I.V.A. 20.865 20.865 20.865
______________________________________________
Totale 144.598 144.598 144.598
Roma, 16 ottobre 1997
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 353