Serie Generale n. 14 del 18-1-1997
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996
Revoca parziale del finanziamento e proroga della convenzione n. 294/88 per la realizzazione dei lavori di captazione delle sorgenti "S. Martino e Riaina" ed adeguamenti opere di accumulo. (GU Serie Generale n.14 del 18-01-1997)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante
disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia;
Vista la convenzione n. 294/88, stipulata in data 31 gennaio 1990
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e il
comune di Isernia regolante il finanziamento di L. 6.674.000.000 a
fronte della realizzazione dei lavori di captazione delle sorgenti
"S. Martino e Riaina" ed adeguamento opere di accumulo;
Considerato che l'oggetto della predetta convenzione si è
discostato da quanto deliberato dal CIPE in data 3 agosto 1988, con
riguardo al finanziamento di lire 6,674 miliardi per il solo
intervento relativo alla sorgente S. Martino;
Preso atto che il C.T.A.R. del Molise, con voto n. 1578 del 19
marzo 1990 aveva espresso parere favorevole al progetto previsto in
convenzione con alcune prescrizioni, fra cui quella di stralciare gli
interventi relativi alla captazione della sorgente "Riaina",
inserendo gli importi relativi a tale intervento nelle somme a
disposizione;
Considerato che con delibera n. 1125 del 14 dicembre 1990, la
giunta comunale di Isernia, adeguandosi al parere del C.T.A.R., aveva
approvato il nuovo quadro economico, stralciando dall'importo dei
lavori, originariamente di L. 4.465.000.000, l'importo di L.
1.059.000.000 previsto per la captazione della sorgente "Riaina";
Considerato che una serie di controversie giurisdizionali,
instauratesi a seguito della deliberazione di aggiudicazione del 23
dicembre 1991 e protrattesi dal 1992 al 1995, hanno reso possibile
l'effettivo inizio dei lavori solo il 30 ottobre 1995, peraltro
nuovamente sospesi il 5 febbraio 1996 in attesa delle decisioni di
questo Comitato;
Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione di un'opera che,
riguardando il settore idrico, è considerata dalla regione Molise di
particolare importanza, procedendo peraltro alla revoca dell'importo
afferente la captazione della sorgente "Riaina" non prevista dalla
propria delibera del 3 agosto 1988;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. di revocare il finanziamento dell'importo di lire 1.059 milioni
afferente l'intervento di captazione della sorgente Riaina, non
previsto dalla propria delibera CIPE 3 agosto 1988 e stralciato dallo
stesso Ente attuatore a seguito del voto del C.T.A.R.
Detta somma di lire 1.059 milioni viene portata in economia, o
attuazione dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 415/1992
convertito nella legge n. 488/1992, da versare in entrata al bilancio
statale al capo X del cap. 3759 del Ministero del tesoro;
2. di confermare il finanziamento complessivo di lire 5.615
milioni per i lavori relativi alla captazione della sorgente S.
Martino.
Tali lavori dovranno essere terminati entro venti mesi dalla data
di pubblicazione della presente delibera, mentre la convenzione deve
essere chiusa nei successivi dodici mesi.
3. di approvare il nuovo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)
Nuovo
Descrizione Da con- quadro
venzione econo-
mico
- - -
a) Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.465 3.401
b) Imprevisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 477
c) Oneri per lievitazione costi . . . . . . . . . . 156 156
d) Spese generali . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 536
e) I.V.A. . . . . . . . . . . . 1.045 1.045
f) Ribassi d'asta . . . . . . . . . . . . . . . . . -- --
_____ _____
Totale. . . 6.674 5.615
Roma, 9 ottobre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 331