Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 30 novembre 2004
Affidamento della progettazione esecutiva e degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli, lotto progettuale "E", su area di proprieta' del comune di Milano. (Ordinanza n. 300). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM del 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con DPCM
del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre
2003 al 30 giugno 2004 e con DPCM del 9 luglio 2004 sino
al30.11.2004, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento
che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della Regione
Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Internio - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la relizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 è stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata
ordinanza 3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della
Regione Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di
un Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superamento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stata
nominata Soggetto Attuatore la Dr.ssa Rita Amabile sino al
30.11.2004;

VISTA:
- l'Ordinanza Commissariale n. 243 del 18.10.04 con la quale si
è proceduto alla validazione del progetto definitivo del lotto
progettuale"E";
- l'ordinanza Commissariale n. 262 del 10.11.2004 di presa d'atto
dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241/90 tra la Gestione
Commissariale al Traffico e Mobilità, istituita con ordinanza
ministeriale n. 3171 del 28.12.2003, e Gestione Commissariale per il
restauro e recupero funzionale del Palazzo Pirelli, istituita con
ordinanza ministeriale n. 3219 del 7 giugno 2004;

ACCERTATO CHE:
- con lettera d'invito del 25.10.2004 è stata esperita
trattativa privata - ai sensi dell'art. 41 punti 5 e 6 dei R.D. 23
maggio 1924 n. 827 - per l'affidamento della progettazione esecutiva
e della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al
progetto, invitando n. 5 imprese segnalate dall'Amministrazione
Comunale;
- entro il termine fissato per la consegna delle offerte - 2
novembre 2004 ore 12.00 - sono pervenuti due plichi, come risulta dal
timbro apposto dal Protocollo Generale della Regione Lombardia;
- in data 10.11.2004 si è proceduto all'apertura delle buste,
come da verbale delle operazioni che, allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale e dal quale risulta che la
costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l., in qualità di
Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili
s.r.l. è l'unica a possedere i requisiti richiesti dalla lettera
d'invito e ha presentato un'offerta pari a  1.272.997,34= con un
ribasso pari al 21,822%;

DATO ATTO:
- della facoltà - richiamata nella lettera d'invito - del
Commissario Delegato di procedere all'affidamento anche in presenza
di una sola offerta valida;
- della riunione con la sopra citata costituenda ATI presso gli
Uffici della Gestione Commissariale volta a puntualizzare l'urgenza
dell'intervento e a valutare la possibilità di consegne parziali
entro 60 giorni, a fronte di una durata complessiva di esecuzione
lavori fissata in 90 giorni;
- del coordinamento tenutosi presso la Gestione Commissariale
alla presenza dei Progettisti, costituenda ATI, tecnici comunali e
degli enti interessati ai sottoservizi, giusta verbale del
Coordinatore Arch. Renato Sarno, agli atti della Segreteria
Operativa;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere
atto alle procedure relative alla trattativa privata sopra
evidenziate provvedendo all'aggiudicazione in favore della
costituenda ATI tra Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo,
ICG s.r.l., COSMAG s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l dei lavori,
alle condizioni meglio specificate nello schema di contratto che
allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale.
VAGLIATE le predette determinazioni

DISPONE

1. per le motivazioni in premessa addotte, di prendere atto delle
procedure relative alla trattativa privata espletata nell'esercizio
della facoltà di deroga all'art. 24 legge 11.02.1994 prevista
dall'ordinanza ministeriale n. 3219/2002, affidando all'ATI tra
Impresa Magatti s.r.l, in qualità di Capogruppo, ICG s.r.l., COSMAG
s.r.l. e ICEMS Costruzioni Edili s.r.l. la progettazione esecutiva e
l'attuazione degli interventi di riqualificazione delle pertinenze e
dei luoghi adiacenti al Palazzo Pirelli di cui al lotto progettuale
"E" validato con ordinanza commissariale n. 243 del 18.10.04, alle
condizioni tutte meglio specificate nello schema di contratto che,
allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'importo per tale intervento ammonta a
complessivi  2.609.006,55= di cui  1.272.997,34 relativo ai lavori
depurati del ribasso d'offerta del 21,822%,  61.762,04= per la
progettazione esecutiva,  81.915,24 per gli oneri della sicurezza ed
 1.192.331,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile

REGIONE LOMBARDIA
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO N° 3219 DEL 07.06.2002 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO FUNZIONALE
DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E
DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI
LOTTO E2 - AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO
DITTA APPALTATRICE: A.T.I. Magatti s.r.I. - ICG s.r.l. - COSMAG
s.r.I. ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.
Cat. Prevalente: OG1  1.628.324,67
Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)  1.628.324,67
Importi non soggetti a ribasso:
- corrispettivo per progettazione esec. (compr. 2% CNPAIALP) 
61.762,04
- oneri relativi alla  81.915,24

Importo complessivo  1.772.001,95

Il ribasso offerto verrà applicato a tutte le tipologie di lavori
esclusi la progettazione esecutiva e gli oneri relativi alla
sicurezza.

B - LE PARTI

L'anno duemilaquattro, il giorno 30 del mese di novembre presso
gli uffici della Gestione Commissariale Via Taramelli n. 12 - 20124
Milano

TRA

La Dott.ssa Rita Amabile nella sua qualità di Soggetto Attuatore
con sede in Milano Via Taramelli n. 12, che in attuazione
dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.06.2002 e
successive modificazioni,

E

L'A.T.I. Magatti s.r.l. - ICG s.r.l. - COSMAG s.r.l. - ICEMS
Costruzioni Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario
Enrico nato a Vanzago (MI) il 22.03.1932, residente a Milano in Via
Gilino n. 12 nella sua qualità di Legale rappresentante dell'Impresa
Capogruppo dell'A.T.I. Magatti s.r.l. con sede in Milano Via Gilino
n. 12, partita IVA 00802090159, di seguito denominato "Appaltatore",

C - PREMESSE

Premesso:
- che con ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data
07.06.2002 è stato decretato lo stato di emergenza a seguito
dell'incidente aereo del 18.04.2002 ed è stato nominato il
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del Palazzo
Pirelli, sede della Giunta Regionale della Lombardia e delle relative
pertinenze e dei luoghi adiacenti;
- che con ordinanza del Commissario Delegato n. 243 in data 18
ottobre 2004 è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori in
oggetto dell'importo di  2.964.333,88 di cui  1.628.3.24,67 per
lavori,  81.915,24 per costi esterni della sicurezza,  61.762,04
per progettazione esecutiva a carico dell'Impresa ed  1.192.331,93
per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 25 ottobre 2004 è stata inoltrata lettera di
invito per l'appalto integrato dei lavori;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 300 in data
30.11.2004 i lavori in oggetto sono stati affidati all'A.T.I. Magatti
s.r.l. - ICG s.r.l. - COSMAG s.r.l. - ICEMS Costruzioni Edili s.r.l.
per l'importo netto di  1.272.997,34 oltre l'IVA, a seguito del
ribasso del .21,822.%;
- che le aree sono di proprietà dell'amministrazione Comunale di
Milano;
con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge,si
conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1- DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E SIGNIFICATO DELLE ABBREVIAZIONI

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a
fianco descritto:
Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3219 del 07.06.2002 - Legge
109/1994 - La legge 11 febbraio 1994, n. 109. Legge quadro in materia
di lavori pubblici;
Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19
aprile 2000, n. 145;
Regolamento di Qualificazione - Regolamento recante istituzione
del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici,
ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara
di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a
proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe, da eseguirsi sulla
proprietà di cui alle premesse: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO, INTEGRAZIONE E DI RECUPERO
FUNZIONALE DEL PALAZZO PIRELLI, SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E DEI LUOGHI ADIACENTI;
LOTTO E2 - AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO secondo gli
elaborati del progetto definitivo di cui in premessa.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a 
1.416.674,62=. Tale importo è dovuto alla somma di  1.272.997,34=
relativa ai lavori depurata del ribasso del 21,822%, a cui va
aggiunta la somma di  61.762,04 per la progettazione esecutiva e di
 81.915,24 per gli oneri della sicurezza. L'importo di contratto
come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà
dalla liquidazione finale.

Art. 4 - REGIME IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 solo
in caso d'uso.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate
l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta
aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RELATIVE DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi
della Gestione Commissariale.

Art. 6 - MODO DI CONTABILIZZARE LE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Il presente contratto di appalto si intende stipulato:
- a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F; Lavori in economia; secondo la distinzione delle
categorie di lavoro riportata nel Capitolato prestazionale.

Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa
relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di
detti lavori.

Art. 7 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O
SCORPORABILI
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi
dell'art. 30 del D.P.R. 34/2000, è la seguente:

=====================================================================
CATEGORIA |CLASSIFICA| LAVORI |ONERI SICUREZZA| TOTALE
=====================================================================
Prevalente OG1 | IV |1.272.997,34| 50.360,60 |1.323.357,94
---------------------------------------------------------------------
Costi astemi | | | |
sicurezza | | | | 1.554,64
---------------------------------------------------------------------
Progettazione | | | |
esecutiva | | | | 61.762,04
---------------------------------------------------------------------
TOTALI | |1.272.997,34| 50.360,60 |1.416.674,62

Art 8 - NOMINA DELL'ESECUTORE

L'A.T.I. Magatti s.r.l. - ICG s.r.l. - COSMAG s.r.l. - ICEMS
Costruzioni Edili s.r.l. nella persona del Signor Magatti Ing. Mario
Enrico

Art. 9 - DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO E PER LE NOTIFICHE
ALL'APPALTATORE

L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Via Gilino
n. 12 - 20128 Milano.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Commissario Delegato,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto
di cui sopra.

Art. 10 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
accreditati all'Appaltatore con ordinativi di pagamento mediante
bonifico bancario sul c/c n. 5484794 CIN M CAB 32930 ABI 3226, presso
l'Istituto di Credito UNICREDIT-Agenzia di Via Cislaghi n. 1, Milano.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla
stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione
le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme
cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti,
nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art 11 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve
conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti
d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere
depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso
l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione
committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo
rappresentante.

Art. 12 - DIRETTORE DI CANTIERE E DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a
nominare il Direttore di Cantiere, che potrà coincidere con il
Direttore Tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
II Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione e la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del
rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di Cantiere deve avvenire prima della
consegna dei lavori.
Il Direttore Tecnico dell'Impresa è l'organo cui competono gli
adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art.
26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP.
(Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.
34. La nomina di Direttore Tecnico dell'Impresa deve essere
accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità
dell'incarico.
Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi
priva di Direttore Tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte
quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D. Lgs. 494/1996,
provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorchè una,
eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di
coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore Tecnico entro e
non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà
più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e
organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett b) del Regolamento di
Qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del
contratto, e la prosecuzione in danno.

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni
stabilite nel Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto
d'Appalto, nel Capitolato Prestazionale, nel Computo Metrico
Estimativo e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e
negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente
dal Capitolato Prestazionale e dal Contratto, l'appalto è soggetto
all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate
dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato
Prestazionale:
0. Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3219 in data 07.062002;
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII
"Dell'appalto", articoli 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato
"c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro e sui cantieri;
3. la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994
n. 109 (qui chiamata in modo abbreviato "legge 109/1994");
4. il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato
"Regolamento Generale");
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale
d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla
data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti
nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le
opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc.,
anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative
e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che con nota prot. K1.2004.0003025 del 25.11.2004 è
stata richiesta alla competente Prefettura la certificazione
antimafia. In caso di esito negativo il presente contratto si
intenderà risolto.

Art 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti
a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art 16 - SUBAPPALTO

A. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965. È fatto obbligo
all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
B. L'affidamento in subappatto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'Appaltatore trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di cui al numero successivo del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso
dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modficazioni.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile
è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo della
categoria.

C. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento Generale.
L'Appaltatore che intende avvalersi del subappatto o cottimo deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce
subappatto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3,
numero 5 e al comma 6 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n.
55.

D. L'Amministrazione non intende provvedere a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori
dagli stessi eseguiti. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
L'Impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappatto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'Impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre,
quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Art. 17 - LAVORATORI DIPENDENTI E LORO TUTELA

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione
di ogni certificato di pagamento il Commissario provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute
suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
Commissario.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal
Commissario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte
dell'Appaltatore, il Commissario Delegato provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione per i necessari accertamenti.
L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonchè copia del piano operativo di sicurezza di
loro spettanza. L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Al Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 124, quarto comma,
lett. a),del Regolamento Generale compete la verifica periodica del
possesso della regolarità da parte dell'Appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti.

Art 18 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:
- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art.
4 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed il documento recante le
misure generali di tutela di cui all'art. 3 della stessa norma;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di
appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di Cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità
per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero
accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi
speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'Impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art 19 - CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEL CONTRATTO

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato
od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito
una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori,
mediante Polizza Assicurativa rilasciata dalla società Zurich
International Italia, agenzia n. 450 di Bizzarri Giuseppe per
l'importo di  167.450,94, e per la tutta la durata dei lavori, con
firma del soggetto idoneo alla stipula.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
È previsto lo svincolo progressivo della cauzione definitiva in
base all'art. 30 comma 2° della Legge 109/94 e successive
modificazioni.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 20 - POLIZZE

A - ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

L'Appaltatore, sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge
109/1994, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che
copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
La somma da assicurare è di  1.000.000,00 (euro unmilione/00)
per i danni alle opere in costruzione e di  1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00) per i danni cagionati alle opere ed agli
impianti preesistenti sui quali e nei quali si eseguiranno i lavori
oggetto dell'appalto. La suddetta somma assicurata sarà prestata a
primo rischio assoluto e cioè in deroga al disposto dell'art. 1907
del Codice Civile.
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di  500.000,00 (euro
cinquecentomila/00) per ogni sinistro.
L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

B - DECENNALE PER GRAVI DANNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI

Si obbliga l'Appaltatore a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale
deve essere di  1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00).
L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a
terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con massimale di
 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione
delle polizze di cui sopra.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21 - RICHIAMO AI PATTI DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DEL
PROGETTO DEFINITIVO

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità
e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente
contratto, al Capitolato Prestazionale e alla lista delle categorie
di lavori e delle forniture e di tutti gli elaborati grafici e
scritti del progetto definitivo, atti che, sebbene materialmente non
allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto,
vengono firmali dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di
accettazione e conservati presso gli uffici dell'Amministrazione.
Sono parte integrante del contratto:
a) il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
b) il capitolato prestazionale;
c) gli elaborati grafici progettuali, tecnici e descrittivi;
d) lista delle Categorie di Lavori e delle Forniture (compilato
dall'aggiudicatario in sede di offerta ex art. 90, comma 7 Reg.);
e) calcolo della parcella del progetto esecutivo;
f) documenti e materiali relativi alle indagini, ai rilievi, ed i
documenti di archivio e storici.

Art. 22 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale e dei termini di ultimazione parziale richiesti
dalla Gestione Commissariale in riferimento alla prima consegna delle
aree relative agli ingressi del complesso, denominata "fase 1",
purchè ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei
lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare
all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro
5 giorni) un programma esecutivo dei lavori suddiviso in "fase 1" e
"fase 2" - dettagliate negli elaborati grafici allegati al presente
atto (allegato 1), anche indipendente dal cronoprogramma, articolato
per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e
distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o
simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonchè
l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di
consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in
quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti
e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa
rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'Amministrazione - tramite il Coordinatore dei Lavori - svolgerà
tutte le procedure tecniche, amministrative, connesse con le
occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per
l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme
vigenti in materia.

Art 24 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

A - È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore
dei Lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Regolamento
Generale nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra
le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione
dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di
perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità
ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può
diffidare per iscritto il Commissario Delegato a dare le necessarie
disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda a quanto
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Il Commissario Delegato determina il momento in cui sono venute
meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno
indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le
sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause
attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 7
del Regolamento Generale determina altresì il differimento dei
termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'Impresa.
B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla
stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite
dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto
all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.,
quantificati secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 25 del
Capitolato Generale.

Art. 25 - PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del
tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal
Commissario Delegato, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

Art 26 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre
il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli
accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al
Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare
l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del
lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori
siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del Commissario Delegato dà ordine
scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa
denuncia al Direttore dei Lavori entro tre giorni lavorativi da
quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire
i danni.

Art. 28 - VARIAZIONI AL CONTRATTO E AL PROGETTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non
può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo.
Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna
modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa
esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa
valutazione del Commissario Delegato, comporta l'obbligo
dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e
decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto
negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per
conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il
consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore
dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 19 comma 1-ter della Legge
109/94, l'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.

Art. 29 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto
dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei
lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera
prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si
intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei
lavori.

Art. 30 - NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto
verranno determinati assumendoli dal prezzano di gara.
Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si
ricorrerà a nuove analisi, da svilupparsi nei modi previsti
dall'art. 136 del Regolamento Generale.

Art. 31 - REVISIONE PREZZI

Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge
109/1994, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non
si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici
da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la
predetta percentuale del 2 per cento.

Art 32 - ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'erogazione di alcuna anticipazione.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con le modalità e
nei termini indicati all'art. 168 del DPR 554/99.
Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo
corrispondente alla progettazione esecutiva sarà effettuato a favore
dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, a norma
dell'art. 140 comma 5 del DPR 554/99.
Dopo la prima rata di acconto saranno corrisposti all'Appaltatore
acconti in corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori
eseguiti raggiungerà, complessivamente per opere a corpo, almeno un
importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo di appalto
dedotto il corrispettivo già pagato per la progettazione esecutiva
ed al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute,
così come previsto per legge.
Le certificazioni in acconto e a saldo verranno emesse dalla
direzione lavori nei termini previsti dall'art. 29 del D.M. 145/2000.
In occasione dell'emissione dei singoli SAL il Direttore dei
Lavori ha l'obbligo di verificare i versamenti relativi alla mano
d'opera (contributivi, previdenziali ed assicurativi) nonchè quelli
dovuti agli organismi della contrattazione collettiva.
È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi via
corrisposti al subappaltatore. I certificati di pagamento delle rate
di acconto sono emessi dal Commissario Delegato sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo
dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per
ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i
quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'art. 168 del Regolamento
Generale.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base
al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato stesso.

Art. 34 - PAGAMENTI A SALDO E RELATIVA POLIZZA A GARANZIA

Il pagamento della rata di saldo avverrà con le modalità
stabilite dall'art. 29 comma 2 del Capitolato Generale D.M. 145/2000
e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
Il pagamento della rata di saldo avverrà previa accensione delle
polizze di cui all'art. 20-B del presente schema di contratto.

Art. 35 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno
accreditati all'Appaltatore mediante ordinativi di pagamento su
bonifico bancario.

Art. 36 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra
sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della
legge 109/1994.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28,
comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini
stessi.
L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato
e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessità di apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia
emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla
stazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di
emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione
del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato
entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli
interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel
termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per
causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli
interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal
termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è
fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior
danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 37 - TERMINE PER L'INIZIO, PER LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

Intervenuta la stipula del contratto a norma dell'art. 109, il
Commissario Delegato o suo incaricato, con apposito ordine di
servizio, dispone che l'Appaltatore dia immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro
10 giorni. Dopo la consegna del progetto esecutivo la Stazione
Appaltante dovrà provvedere entro 5 giorni ordinatori dalla consegna
alla validazione del progetto medesimo ai sensi dell'art. 47 del DPR
554, sentiti i progettisti del progetto definitivo, ai sensi
dell'art. 19 comma 1-ter della legge 109/94 e successive
modificazioni.
Il Commissario delegato, qualora ne ravvisi la necessità, dispone
che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi od indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.
Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 del DPR 554/99.
L'Appaltatore prende atto, con la firma del presente contratto,
che i lavori potranno essere svolti contemporaneamente ad altre
lavorazioni che vedono la presenza di più imprese. Pertanto il tempo
previsto di giorni 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi per
l'esecuzione delle opere tiene conto anche della contemporaneità di
lavorazioni e della presenza di più imprese per la conclusione delle
due fasi dell'intervento.
L'Appaltatore si impegna a completare la "fase 1" in 60 giorni
naturali e consecutivi e comunque a concluderla entro il 15 febbraio
2005, fatte salve eventuali sospensioni dei lavori determinate da
interferenze con i sottoservizi.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere
dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il
quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè
ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119
Regolamento Generale ai fini dell'applicazione delle penali il
periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato
dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui
all'art. 45, comma 10 Regolamento Generale e il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il Commissario Delegato può concedere
proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli
strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 38 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo,
rispetto al termine di 10 giorni, verrà applicata una penale pari
all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del corrispettivo previsto per
la progettazione. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei
lavori, rispetto al termine di ultimazione parziale relativo alla
"fase 1" fissato per il 15 febbraio 2005, nonchè dell'ultimazione
complessiva dell'opera prevista in 90 giorni, verrà applicata una
penale pari all'1°/oo (uno per mille) dell'importo del contratto
rispettivamente determinato con riferimento all'entità dei lavori da
eseguirsi in"fase 1" e dell' importo contrattuale totale.
Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Commissario
Delegato in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori
rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore
all'importo del 10% dell'importo complessivo dei lavori, il
Commissario Delegato attua i provvedimenti necessari in base all'art.
119 del Regolamento.
La penale è comminata dal Commissario Delegato sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o
parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che
la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse
della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei
lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono
essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun
ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal
programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Commissario
Delegato sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo.

Art. 39 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità
all'atto della firma immediatamente successiva ai verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare
con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità
la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore
ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni fissato dall'art. 165, comma 3 del
Regolamento Generale.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,
senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Art 40 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di
legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e
per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il
diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o
archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione
appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i
reperti, nè può rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante.

Art 41 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di
proprietà dell'amministrazione.
L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel
luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti
materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei
prezzi.

Art. 42 - AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico,
invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e
stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e
invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute:
la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra
e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 43 - COLLAUDO

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 28 comma 7 della
Legge 109/94 e dell'art. 187 comma 3 del Regolamento, è previsto il
collaudo in corso d'opera. Per tutti i lavori oggetto del presente
appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le
modalità previste dagli articoli 187-210 del Regolamento Generale.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle
operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità
eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo
stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge 109/1994 e
dell'articolo 101 del Regolamento Generale.
Oltre a quanto disposto dall'art. 193 del Regolamento Generale
sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo
ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata
di saldo da pagare all'Impresa.

Art 44 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile,
l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,
ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei
difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato prestazionale,
che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti
della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o
per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento
dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti
e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - ACCORDO BONARIO SU RISERVE DI IMPORTO NOTEVOLE

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del
10% dell'importo contrattuale, indicati dall'articolo 31-bis della
legge 109/1994, l'Amministrazione seguirà la procedura di cui
all'art. 149 del Regolamento Generale per addivenire ad un accordo
bonario con l'Appaltatore.

Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per
reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 118 Regolamento
Generale), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo
nella esecuzione dei lavori (art. 119 Regolamento Generale), o per
inadempimento di contratti di cottimo (art. 120 Regolamento
Generale), l'Amministrazione attiverà le procedure per la
risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso,
con le conseguenze di cui agli artt. 121 e 122 del Regolamento
Generale.

Art. 47 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dall'art. 31-bis, comma 1, della legge 109/1994,
saranno deferite ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 32
della legge 109/1994, nonchè all'art. 150 del Regolamento Generale e
agli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d'Appalto.
Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del
valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della
procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 31-bis della legge
109/1994 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro
novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata
ai sensi dell'art. 204 del Regolamento Generale.
La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore
fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,
relativamente alla materia della riserva.

Art 48 - SPESE DI CONTRATTO, DI BOLLI PER LA GESTIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro,
della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione
delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti,
dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il
contratto.
Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.
Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui
certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla
Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo
- Articoli 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M.
20 agosto 1992.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore
di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore
provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento
delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della
rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione
appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto
risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate.

Art 49 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1,
lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi
nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri
e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di
seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore
altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca
diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni del capitolato
prestazionale, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò
a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei
cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei
cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta
del Direttore dei Lavori o del Commissario Delegato o dall'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da
mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere
fino al collaudo provvisorio;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.
696/1994 e successive modificazioni.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese
seguenti:
l) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro
il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero
di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e
livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c)
lavori eseguiti nella settimana;
m) le spese necessarie alla costituzione della garanzia
contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte
dell'Amministrazione, nonchè le spese per fideiussioni e polizze
prestate a qualunque titolo;
n) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere
e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel
cantiere, a norma dell'art. 18, comma 8, della legge 55/1990 e art.
31, comma 1-bis, della legge 109/1994;
o) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di
diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni
impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941 e del R.D.
1127/1939;
p) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni
mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del
personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai
vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte
che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione
non comprese nel presente appalto. Il corrispettivo per gli obblighi
e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese
generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun
compenso specifico;
q) le spese per tutte le indagini, i rilievi e le campionature da
presentare all'atto della consegna del progetto Esecutivo e
successivamente richieste dalla Direzione Lavori;
r) assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione Appaltante, a
tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza nel cantiere
di più imprese o Ditte costruttrici, sia riferite al medesimo
lavoro, sia riferite ad altri appalti in corso. In tale caso
l'Appaltatore dovrà adeguarsi al Piano di Sicurezza Generale e
consentire, nell'ambito dei lavori, l'uso delle attrezzature
necessarie per la movimentazione dei materiali, anche facenti parte
di altre forniture, secondo il Programma Generale degli interventi
che verrà redatto, sulla base del cronoprogramma prodotto dalla
Impresa, dal Coordinatore generale degli interventi. Le attrezzature
citate saranno messe a disposizione dei vari appaltatori, secondo un
calendario di utilizzo preventivamente concordato in base al
Programma generale degli interventi, in modo da consentire lo
svolgimento di tutte le attività necessarie all'esecuzione
dell'appalto. Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale e
di manovra delle attrezzature dovranno essere eseguite con personale
dei vari appaltatori, sotto la loro responsabilità, e secondo le
modalità indicate nel piano di sicurezza delle lavorazioni.

Art. 50 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Commissario Delegato è Responsabile del Procedimento ed è
Responsabile dei Lavori (Art 2 D.Lgs. 494/96).
Egli attua i controlli attraverso le seguenti figure:
Coordinatore generale (project manager) Arch. Renato SARNO;
Coordinatoti sicurezza fase esecuzione (art. 127 Regolamento
Generale): Arch. Renato SARNO Arch. Giovanni MULTARI;
Direttori dei lavori (art. 124 Regolamento Generale): Arch. Renato
SARNO Arch. Giovanni MULTARI;
Direttori operativi (art. 125 Regolamento Generale): Ing. Gabriele
SALVATONI;
Assistenti della D.L. (art. 126 Regolamento Generale): Arch.
Enrico GIANNI Arch. Alessia SARNO Arch. Michele NATALE
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti
contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici
dettati dall'art. 1362 c.c. e seguenti: in caso di contrasto con le
espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione
motivata del Direttore dei Lavori redatta seguendo le regole di
correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per
vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati, nè la garanzia dell'Appaltatore stesso per le
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.

Art. 51 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati
riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od
in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere
rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In
particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e
fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto nè autorizzare
terzi a farlo.

Art. 52 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori
e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Impresa.

Art. 53 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si
riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa
appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento
dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12,
comma 1, lett. b) della legge citata.
L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti
dall'art. 13 della legge citata.

Art 54 - ULTERIORI PATTI

Qualora alla scadenza del 30 novembre 2004 non venisse prorogata
la Gestione Commissariale con apposita ordinanza ministeriale
,subentrerà a tutti gli effetti nel presente contratto la Regione
Lombardia.

Art. 54 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia
alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre
disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato
generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,
le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del
Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

=====================================================================
L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l.|D'ordine del Commissario Delegato
=====================================================================
Il Legale Rappresentante | Il Soggetto Attuatore
Dott. Ing. Mario Enrico Ma gatti | Dott.ssa Rita Amabile

Art. 55 - CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta
di prezzo in sede procedura negoziata, con le valutazioni più
complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle
dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui
sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte
le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e
tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato
prestazionale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente,
come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il
presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a
tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure
dei disegni e di tutti gli altri elaborati allegati al contratto
dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di
tutti gli articoli seguenti:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55.

=====================================================================
L'Appaltatore A.T.I. Magatti s.r.l.|D'ordine del Commissario Delegato
=====================================================================
Il Legale Rappresentante | Il Soggetto Attuatore
Dott. Ing. Mario Enrico Magatti | Dott.ssa Rita Amabile