5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 25-3-2020
AVVISI E BANDI DI GARA
COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI ZAGAROLO
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.35 del 25-3-2020)

Variante in corso d'opera


SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di
Zagarolo Citta': Zagarolo 00039 Roma, piazza G. Marconi n. 3
Responsabile del procedimento: ing. Cesare Rinaldi Tel. 0695769207
E-mail cesare.rinaldi@comunedizagarolo.it Pec
protocollo@pec.comunedizagarolo.it Fax 0695769226 Indirizzo Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.zagarolo.rm.it
SEZIONE II: OGGETTO: costruzione di un "nuovo edificio scolastico
in località Colle Palazzola" Tipo di appalto: Lavori e Redazione
Progetto Esecutivo Importo a base di gara: euro 3.115.431,64 Luogo di
esecuzione: Località Colle Palazzola. Termine per l'esecuzione dei
lavori: 700 gg Finanziamento: fondi regionali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione definitiva:
determina dirigenziale n. 668 del 29/12/2009. Contratto Appalto Forma
Data 30/12/2009 Rep 129 Importo totale di contratto: euro
2.868.692,01 Denominazione ufficiale Appaltatore: Edil Minna Srl
Natura giuridica: Impresa Singola Srl Città San Cesareo Cod.
Postale: 00031 Provincia: RM Indirizzo: via di Campo Gillaro n. 29/f
Responsabile del procedimento: Ing. Cesare Rinaldi Tel. 0695769207
E-mail cesare.rinaldi@comunedizagarolo.it Pec
protocollo@pec.comunedizagarolo.it Fax 0695769226 Indirizzo Internet:
https://www.comune.zagarolo.rm.it Il contraente è una PMI (come
definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione).
Entità e natura della modifica: Importo della variazione: euro
1.077.491,31 Importo totale del contratto modificato: euro
3.946.189,32 Nuovo termine per l'esecuzione dei lavori: 700 gg
Finanziamento: fondi regionali Descrizione delle modifiche:
necessario adeguamento normativo divenuto obbligatorio, in
particolare sono state inserite le seguenti principali variazioni
costruttive : gli infissi sono tutti in PVC e non in alluminio;
introdotto il cappotto esterno al fine di garantire valori di
isolamento inizialmente non previsti; nuova tipologia di pareti
interne che consentono che consentono di rispettare la norma in
relazione alle caratteristiche di isolamento acustico; pavimenti,
rivestimenti e controsoffitti che aumentano il contenuto tecnico
delle singole partizioni edilizie, ispezionabilità e requisiti
igienici; variante sugli impianti elettrici, speciali e meccanici
derivante da un necessario adeguamento normativo; oltre inglobare le
sepolture tra le fondazioni e di smontare soltanto quelle più
significative e meglio conservate per poterle rimontare a scopi
didattici all'interno dell'edificio scolastico ( parere
MIBACT-SABAT-RM-MET 7620 del 22/03/2017
Motivo della modifica: per la necessità di approvare una variante
in corso d'opera (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del
contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed
imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la
natura del contratto originario e precisamente: per la sopravvenienza
di disposizioni normative e per ritrovamenti archeologici o nei casi
previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile.

Il responsabile del procedimento
ing. Cesare Rinaldi


TX20BFF7243