Serie Generale n. 201 del 30-8-2005
SUPPLEMENTI ORDINARI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n. 170
Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. (GU Serie Generale n.201 del 30-08-2005 - Suppl. Ordinario n. 147)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/9/2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di
regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo
le modalità indicate nello stesso articolo ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia
con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle
attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle
esigenze della difesa militare;
Visto l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge
17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 1999, n. 269, che demanda al Governo la potestà di emanare
uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi
amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali
delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni
contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente
regolamento per i lavori del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983,
n. 939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi
da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici
del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di
conformità delle opere d'interesse statale quelle destinate alla
difesa militare, nonchè l'articolo 7, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia
edilizia;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la
riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante
riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della
difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei
vertici militari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di spese in economia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici,
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;.
Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre
2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003;
Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta
del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito
denominata: «legge», nonchè dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, disciplina le
attività del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o
comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito
denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste
per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443. nonchè gli interventi per lo sviluppo e
l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle
funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti
dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in
Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali.
3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto
degli oneri fiscali.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende
l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:
a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di
sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;
b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni
immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del
Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali
richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed
alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale
inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che
costituiscono il Genio militare.
3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei
percorsi formativi delle Forze armate, è considerato ufficiale del
Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata
capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel
settore delle infrastrutture militari.
4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata
capacità tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore
delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento del
Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio
di seguito denominata: "Geniodife".
5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del
Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali
appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio
adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati
presso gli Istituti di formazione militare.
6. Alle attività del Genio militare sovrintende, per gli aspetti
tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia
l'autorità ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione
generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere
speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato "A" del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive
modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente
nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife
si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del
Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle
Forze armate.
7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o
l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di
infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune
funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a
Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli
enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli
ordinamenti di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e
al cui comando o direzione è preposto un ufficiale dirigente del
Genio.
8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative,
l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco
annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli
organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.
9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le
installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche
esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo,
addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno
che all'esterno del territorio nazionale.
10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:
a) aeroporti ed eliporti;
b) basi navali;
c) caserme;
d) stabilimenti ed arsenali;
e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
g) comandi di unità operative e di supporto logistico;
h) basi missilistiche;
i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre,
marittimo ed aereo;
l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di
allarme;
n) poligoni e strutture di addestramento;
o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con
famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5,
primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;
q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della
difesa nazionale;
r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti
alleati sul territorio nazionale.
11. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture
riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non
comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di
urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa.
12. Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori
classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate
destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con
speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge.
13. Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio
nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle
missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze
armate.

Art. 3.
Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le
modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n.
436, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla
NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da
realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le
procedure previste dal presente regolamento.

Art. 4.
Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con
finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della
difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le
procedure della NATO.
2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e
da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate
nelle seguenti categorie:
a) aeroporti;
b) basi navali; installazioni carburanti e lubrificanti;
c) comunicazioni;
d) impianti di aiuto alla navigazione;
e) impianti per l'avvistamento anti-sottomarino e naviglio di
superficie;
f) impianti per l'avvistamento;
g) quartieri generali di guerra e di pace;
h) installazioni per l'addestramento;
i) installazioni missili terra-terra;
l) installazioni missili terra-aria;
m) depositi di munizioni;
n) siti di immagazzinamento avanzato;
o) di supporto per rinforzi;
p) progetti speciali riguardanti opere non comprese nelle
precedenti categorie.
3. In adempimento dell'articolo 5 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione è
esonerata dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento
della direttiva medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio,
del 14 giugno 1993, concernente il coordinamento delle procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di trasporto e
telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive
possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.

Art. 5.
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale,
finanziate da Paesi alleati, è disciplinata da appositi memorandum
di intesa.
2. Le attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture di
cui al comma 1, sono espletate da Geniodife sulla base di progetti
redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali,
su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il
paese alleato all'espletamento di tutte le attività connesse alla
realizzazione.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano
le modalità di controllo da parte delle autorità nazionali e sono
applicate le procedure del regolamento con l'eccezione di cui al
comma 3, dell'articolo 4.

Art. 6.
Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale

1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 13, possono
essere richieste nella fase di dispiegamento delle forze o per il
prolungamento delle missioni, acquisendo diverso carattere di
priorità ed urgenza in rapporto alla situazione operativa e
logistica.

Art. 7.
Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli
interventi di manutenzione ordinaria così come definiti all'articolo
123, comma 1, lettere a) e b), necessari per assicurare l'efficienza
delle infrastrutture nella configurazione in cui sono state
realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza
armata.

Art. 8.
Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la
gestione delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da
apposite istruzioni tecnico-amministrative.

Art. 9.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata: «Autorita», ha competenza anche sui lavori del Genio
militare ed esercita le sue funzioni in ordine alla realizzazione
delle infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle
opere di cui all'articolo 33 della legge e dell'articolo 122 del
presente regolamento.
2. Le comunicazioni all'Autorità, previste dell'articolo 4, comma
17, della legge sono effettuate da Geniodife.
3. Per le attività previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono
effettuate dall'ente di Forza armata titolare dell'attività
negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.
4. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della vigilanza, può
richiedere notizie e chiarimenti fissando i termini entro i quali i
destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
5. L'Autorità può convocare, funzionari interessati alle
attività di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta
giorni e con l'indicazione degli argomenti su cui devono essere
sentiti.
6. L'Autorità può anche inviare, previo preavviso non inferiore a
trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso
le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.
7. Gli enti esecutori degli interventi di cui all'articolo 7,
informano Geniodife delle attività dell'Autorità di cui ai commi 4,
5 e 6.

Art. 10.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo
9, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla
situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i
soggetti interessati.
2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non
inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può
chiedere di essere sentito.
3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla
legge, l'Autorità si avvale del Servizio ispettivo fissando
l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della
legge, il procedimento, i diritti, gli obblighi dei soggetti
interessati e l'accesso agli atti, sono disciplinati dalle
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

Art. 11.
Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità

1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della
legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della
legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso il termine, di cui al comma 1, l'Autorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle
sanzioni, e sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo
nei modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli
obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai
sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento
è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.
5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della legge,
l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle
sanzioni disciplinari. L'Amministrazione è tenuta a comunicare
all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.

Art. 12.
Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture

1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attività di
controllo sul rispetto delle procedure per verificare:
a) la regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori
pubblici;
b) la correttezza degli atti tecnico-amministrativi;
c) la qualità dei lavori e delle opere realizzati;
d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati;
e) la regolare tenuta della documentazione
tecnico-amministrativa.
2. La funzione ispettiva e di controllo è esercitata da Geniodife,
quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili, demaniali e
patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.

Art. 13.
Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle
infrastrutture

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione
di vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle
infrastrutture in conformità alle istruzioni tecnico-amministrative
di cui all'articolo 8.
2. Particolari azioni di verifica sono svolte da Geniodife
sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme
di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro. La mancata
rispondenza alle predette norme comporta la sospensione
dell'esercizio dell'impianto. Eventuali autorizzazioni per
l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da
Geniodife, che determina altresì i limiti e le condizioni.

Art. 14.
Provvedimenti

1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale
l'ente appartiene nei casi di:
a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture;
b) mancato aggiornamento dell'inventano;
c) uso di impianti speciali in difformità alle norme sulla
prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Art. 15.
Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa

1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di
trenta giorni per la presentazione di giustificazioni scritte,
decorso il quale valuta le giustificazioni presentate e decide in
merito, informandone Geniodife.

Art. 16.
Fasi del procedimento attuativo

1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone
di tre fasi:
a) progettazione;
b) affidamento;
c) esecuzione.
2. Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di
responsabile unico, sono assegnati:
a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7;
c) dai comandi degli enti di Forza armata nei casi in cui siano
incaricati della realizzazione degli interventi.

Art. 17.
Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, può essere
nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo
16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del
procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono
tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per
ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinchè il
processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo
unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
3. Il responsabile del procedimento, è un ufficiale del Genio che
ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di
progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di
titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
Nei casi poco complessi, può essere nominato un responsabile unico,
non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura
dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del
procedimento, può ricoprire anche incarichi di progettazione e di
direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non
superiore a 100.000 euro.
4. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per
ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse
assegnate.
5. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a
loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati
con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione
dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge e dal relativo
regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio
2003, n. 90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme
restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e
penali.

Art. 18.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
progettazione

1. Il responsabile per la fase di progettazione:
a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari
per la verifica della fattibilità tecnica ed economica degli
interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato
l'esigenza;
b) verifica, in via generale, la conformità ambientale,
Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario,
l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei
competenti organi di tutela ambientale e territoriale;
c) accerta e certifica. la ricorrenza delle condizioni di cui
all'articolo 17, comma 4, della legge, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei relativi bandi di gara, nonchè il successivo
svolgimento delle relative procedure;
d) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le
indicazioni contenute del documento preliminare alla progettazione e
nel progetto preliminare, nonchè alla redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
e) propone, nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con
le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni sullo stesso;
f) propone i sistemi di affidamento dei lavori;
g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei
suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del
documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonchè
all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili,
h) provvede alla nomina dei progettisti e del coordinatore in
materia di sicurezza e di salute per la progettazione;
i) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli
elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori.
2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori
eseguibili per lotti, accerta e attesta:
a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua
articolazione per lotti;
b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero
lavoro;
c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale,
fattibile e fruibile dell'intero intervento.

Art. 19.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
affidamento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
a) certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento proposti
dal responsabile per la fase di progettazione;
b) garantisce la conformità alle norme di legge delle
disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;
c) accerta prima della pubblicazione del bando di gara, tramite
il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che
non siano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari
difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;
d) assicura la messa a disposizione delle ditte concorrenti di
tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani
di sicurezza;
e) attiva, nel caso di trattativa privata, le comunicazioni
all'Autorità e promuove la gara informale garantendo la pubblicità
dei relativi atti;
f) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli
elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori.

Art. 20.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:
a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro
termine di svolgimento dei lavori;
b) provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza
e di salute per l'esecuzione dei lavori;
c) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per
le varianti in corso d'opera;
d) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori;
e) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne
realizzino i presupposti;
f) propone la definizione bonaria delle controversie che
insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
g) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli
elementi di informazione connessi all'esecuzione.
2. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e
di esecuzione assumono il ruolo di responsabile dei lavori,
nell'ambito delle rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

Art. 21.
Conferenza di servizi

1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e
l'emissione di pareti da parte di più enti esterni
all'Amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di
progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Per progetti di particolare complessità la conferenza di
servizi può essere convocata, sulla base del progetto preliminare,
allo scopo di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti
di consenso sul successivo progetto definitivo.
3. Ove necessario e tenuto conto delle esigenze di riservatezza
delle opere da realizzare, può essere data pubblicità con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.

Art. 22.
Accesso agli atti

1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore
dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
dell'impresa, nonchè tutte le documentazioni ovvero gli atti
indicati nei regolamenti del Ministero della difesa di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 23.
Progetti classificati

1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, come
definiti all'articolo 2, comma 12, è consentito solo a soggetti
abilitati ai fini della sicurezza.

Art. 24.
Disposizioni preliminari

1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di
fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

Art. 25.
Programmazione triennale - Elenco annuale

1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo
superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori è
articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti
per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed è
basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle
derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui
all'articolo 19, comma 5-ter, della legge.
2. Lo schema di programma è redatto, entro il 30 settembre di ogni
anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base
di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e
operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi
segnalati da Geniodife.
3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore
a 100.000 euro, è redatto uno studio di fattibilità in cui sono
definite:
a) la localizzazione e l'esigenza;
b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorità;
c) la valutazione sulla fattibilità tecnica, tenendo conto anche
dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare
eventuali limitazioni;
d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo
complessivo;
e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in
proprietà, in sostituzione totale o parziale del corrispettivo
dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge;
f) l'eventuale necessità di realizzazione in lotti e di
finanziamento pluriennale.
4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa
approvazione:
a) di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro;
b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro.
5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa
esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni
dall'approvazione del bilancio.
6. In conformità all'articolo 14, comma 5, della legge, possono
essere inseriti, nell'elenco annuale già approvato, interventi
imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il
finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato
con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.

Art. 26.
Pubblicità del programma

1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai
sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio dei
lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli
elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie
di cui all'articolo 9, comma 1.
2. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di
ogni anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o
superiori al valore della soglia stabilito dalla normativa
comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei
programmi, sono altresì rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea.

Art. 27.
Progetti esentati dall'obbligo della pubblicità

1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicità gli interventi
secretati ai sensi dell'articolo 122 e quelli compresi nelle
fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 28.
Accantonamento per accordi bonari e contenziosi

1. Nel bilancio è inserita un'aliquota, pari almeno al tre
percento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi
programmati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti
dall'eventuale applicazione di accordi bonari ai sensi dell'articolo
31-bis, della legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali
l'Amministrazione risulti soccombente.
2. Ove tale accantonamento risulti insufficiente, può essere
integrato con le economie derivanti dai ribassi d'asta. Ove,
viceversa, risulti superiore alle effettive esigenze, può essere
impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari.
3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per
legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata
sui relativi stanziamenti.

Art. 29.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi è attuata dagli organismi
della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa
preposti ai rapporti con la NATO.

Art. 30.
Proposta militare di programma

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate
normalmente dal Comando supremo della NATO competente nel caso di
interventi di interesse pluriregionale.
2. Nel caso di interventi di interesse locale, la proposta è
effettuata dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della
NATO in Europa.

Art. 31.
Schede di progetto

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la
programmazione è curata dagli organi tecnici centrali di Forza
armata, in coordinamento con i Comandi della NATO competenti per
territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in
cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative
dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della
loro ripartizione nel tempo.

Art. 32.
Approvazione dei progetti

1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati
dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato
militare per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli
aspetti politici, tecnici e finanziari.

Art. 33.
Adempimenti di competenza nazionale

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni
per garantire la disponibilità delle aree necessarie per
l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali
espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli
organi del Genio.

Art. 34.
Fondi per la progettazione

1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in
programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i
fondi necessari per l'esigenza sono richiesti da Geniodife al
Comitato infrastrutture che sovrintende alla gestione del programma
infrastrutturale della NATO.

Art. 35.
Fondi per accordi bonari

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da
Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34.

Art. 36.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito di
apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese
alleato, previste dai memorandum d'intesa con il paese alleato, in
coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.

Art. 37.
Proposte di programma

1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con
schede di progetto contenenti gli elementi essenziali
dell'intervento, nell'ambito della commissione mista prevista nei
memorandum d'intesa bilaterali.

Art. 38.
Approvazione del programma

1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della
commissione mista di cui all'articolo 37, in coordinamento con gli
Stati maggiori competenti.

Art. 39.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano
l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.

Art. 40.
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento

1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39,
possono essere disposti direttamente dal comandante delle forze
dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.

Art. 41.
Lavori a sostegno della continuazione delle missioni

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi
tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture
permanenti o semipermanenti, il comandante delle forze propone la
loro realizzazione.
2. Geniodife coordina le azioni realizzative, nonchè richiede il
finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del
finanziamento sui fondi comuni della NATO.

Art. 42.
Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie

1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di
realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il
soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.
2. L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della
difesa, acquisito il parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e
amministrativi.
3. Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed
immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.

Art. 43.
Opere speciali per la difesa ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino
ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si
applicano le norme del regolamento.
2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino
ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le
norme del regolamento, ove non in contrasto con la normativa
internazionale.

Art. 44.
Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di
un intervento di qualità tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro,
a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile
del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione:
preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano
senza soluzione di continuità.
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali
modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati
del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle
soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura
dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in
modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di
realizzazione dell'opera o del lavoro.
4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione
alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli
standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo
rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento,
sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
5. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare
effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di
cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia
limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo
per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti
del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la
valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, le
esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione
degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla
tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico
e delle opere di sistemazione esterna.
6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui
l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare,
nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai
lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la
salute degli operai.
8. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi, nonchè dal progettista
responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.
9. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi è
svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore.
In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.
10. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta
è effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione
qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da
permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni
progettuali possibili.
11. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura
la redazione di un documento preliminare all'avvio della
progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla
redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con
approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto
all'entità e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i
contenuti dello studio di fattibilità.
12. In particolare il documento preliminare indica:
a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico
riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;
b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in
riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei
consumi energetici;
c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze
logiche, nonchè i relativi tempi di svolgimento;
d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e
descrittivi da redigere;
e) il sistema di realizzazione da impiegare.

Art. 45.
Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle
norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel
momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche
previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate
e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la
normativa applicata.
3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi,
brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa
l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè
accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorchè non sia
altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 46.
Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione
al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione
alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e
prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in economia;
b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
1) imprevisti;
2) rilievi, accertamenti e indagini;
3) allacciamenti ai pubblici servizi;
4) acquisizione aree o immobili;
5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;
6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti;
7) spese per attività di consulenza o di supporto;
8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
9) spese per la pubblicità;
10) spese per gli accertamenti di laboratorio, e per le
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il
collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri
eventuali collaudi specialistici;
11) eventuali lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall'appalto;
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.
2. L'importo dei lavori a misura e a corpo è suddiviso
rispettivamente in importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per
l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 47.
Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le
caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi
livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e
della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva
diversa determinazione del responsabile del procedimento per la
progettazione, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini tecniche preliminari;
e) planimetria e schemi grafici;
f) estimativo sommario della spesa;
g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un
appalto concorso:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le
indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative
relazioni e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale delle prestazionale.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per
l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, è, altresì,
predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base
del quale sono determinati:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a
corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione
aggiudicatrice;
d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per
l'avvio della gestione;
e) la durata massima della concessione;
f) il livello minimo della qualità di gestione del servizio,
nonchè delle relative modalità;
g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da
praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

Art. 48.
Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del
progetto

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e
la entità dell'intervento, contiene:
a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla
giustificazione dell'esigenza militare dell'opera;
b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il
profilo della localizzazione e della funzione, nonchè delle
problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle
preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona,
in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento,
anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata
attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche
di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica,
artistica, archeologica, paesaggistica o di vincoli di qualsiasi
altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati;
d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o di
immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai
prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;
e) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei
tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità,
l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei
servizi esistenti;
g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in
conformità a quanto disposto dall'articolo 44, commi 11 e 12, anche
in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze
che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla
scelta e sulla riuscita del progetto.
3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di
interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari
giustificativi della spesa.

Art. 49.
Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi

1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di
progettazione, ove esistenti o, a criteri basati sul rapporto
ottimale costo efficacia.
2. Geniodife previa analisi congiunta dell'esigenza militare con
gli Stati maggiori, emana i criteri progettuali e gli standard
costruttivi afferenti alle categorie di opere elencate nell'articolo
2.

Art. 50.
Applicazione di standard NATO

1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai
criteri di progettazione ed agli standard dimensionali e
prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di
standardizzazione. Ove tali criteri siano mancanti, il progetto è
ispirato al minimo essenziale per soddisfare l'esigenza militare
oltre il quale non potrebbe ottenere il finanziamento comune della
NATO.

Art. 51.
Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di
prima approssimazione connessi alla tipologia e alla categoria
dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei
requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate
nell'intervento.

Art. 52.
Studio di prefattibilità ambientale

1. Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla
tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di
ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale,
comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari
pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le
prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere
generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e
sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto
ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione
progettuale prescelta, nonchè delle possibili alternative di
localizzazione e di tipologie;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e
degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e
miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi
costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si
applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonchè
l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per
assicurarne il rispetto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi
ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo
studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni
necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei
contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi
per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle
direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale deve
consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto
ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare
misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.

Art. 53.
Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le
necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla
categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della
necessità di includere le misure e gli interventi di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti:
a) per le opere ed i lavori puntuali:
1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato,
sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello
in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali
ipotesi progettuali esaminate;
3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per le opere ed i lavori a rete:
1) dalla corografia generale contenente l'indicazione
dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e
gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia
dell'area, al sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi
esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Ove siano necessarie
più corografie, è redatto anche un quadro d'insieme in scala non
inferiore a 1:100.000;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello,
in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati
separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e
gli eventuali altri tracciati esaminati. Se siano necessarie più
planimetrie, è redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:5.000;
3) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle
opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a
1:2.000/200, dalle sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala
non inferiore ad 1:100, nonchè da uguali profili per le eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate;
4) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i
manufatti speciali che l'intervento richiede;
5) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche
delle opere e dei lavori da realizzare.
2. Il progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori
puntuali che per le opere ed i lavori a rete, gli elaborati e le
relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed
esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61,
69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni
preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui
all'articolo 14, comma 7, della legge.

Art. 54.
Estimativo sommario della spesa

1. Il computo sommario della spesa è effettuato:
a) per le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In mancanza di
costi standardizzati, il computo è effettuato applicando parametri
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un
computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai
prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
b) per le ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione,
con valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti
preliminari, a cura del responsabile del procedimento per la
progettazione.

Art. 55.
Capitolato prestazionale

1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e
delle specifiche prestazioni che devono essere presenti
nell'intervento affinchè risponda alle esigenze dell'Amministrazione
e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere
specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento
è suddivisibile; con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati
necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione
dell'offerta economica più vantaggiosa.

Art. 56.
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni
del progetto preliminare approvato.
2. Esso comprende:
a) la relazione descrittiva;
b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica,
sismica;
c) le relazioni tecniche specialistiche;
d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento
urbanistico;
e) gli elaborati grafici;
f) lo studio di fattibilità ambientale o lo studio di impatto
ambientale;
g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;
i) il computo metrico estimativo;
l) il quadro economico;
m) il documento in ordine alla disponibilità delle aree.
3. Il progetto definitivo quando è posto a base di gara, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, in sostituzione
del disciplinare di cui all'articolo 63, è corredato dallo schema di
contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le
modalità indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre,
la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonchè
le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonchè i calcoli
preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili
differenze tecniche e di costo.

Art. 57.
Relazione descrittiva del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la
rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, nonchè il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e
dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della
relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati
per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e
descrittive dei materiali prescelti, nonchè i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per
quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di
gestione;
b) illustra tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la
geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di
interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati
e risolti in sede di progettazione, attraverso lo studio di
fattibilità ambientale, di cui all'articolo 60, ove previsto,
nonchè attraverso i risultati di apposite indagini e studi
specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta
autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere
architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei
servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle
interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad
apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel
progetto preliminare;
g) descrive le eventuali opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;
h) riporta il tempo necessario per la redazione del progetto
esecutivo, eventualmente aggiornando quello indicato nel
cronoprogramma del progetto preliminare.
3. La relazione è corredata da quanto previsto all'articolo 67,
comma 3, quando il progetto definitivo è posto a base di gara e
riguarda interventi complessi. Si definiscono interventi complessi le
opere e gli impianti di speciale complessità, o di particolare
rilevanza sotto il profilo tecnologico, o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le
definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13,
nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7, della legge.
In particolare sono interventi complessi le opere e gli impianti
caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei
seguenti elementi:
a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
b) processi produttivi innovativi o di alta precisazione
dimensionale e qualitativa;
c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e
ambientali;
d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) esecuzione in ambienti aggressivi;
f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.
4. Costituisce progetto integrale di un intervento, il progetto
elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettoniche, strutturali e impiantistiche.

Art. 58.
Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche
indagini geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel
sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri
fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del
sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonchè il conseguente livello di pericolosità geologica e il
comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche
indagini geotecniche il comportamento meccanico del volume di terreno
influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenza il comportamento del manufatto
stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si
riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3. La relazione idrologica e idraulica riguardano lo studio delle
acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi indicano le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti
adottati nella elaborazione per dedurre le grandezze d'interesse.

Art. 59.
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni
specialistiche, compreso l'utilizzo di strutture prefabbricate,
queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le
problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.

Art. 60.
Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale

1. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica
le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto
preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o
compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute,
ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale, avuto riguardo agli esiti
delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla
natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione
dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
2. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa
vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la
materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo
sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello
studio di impatto ambientale, nonchè dei dati e delle informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso, anche con riferimento alle
cave ed alle discariche. Esso contiene tutte le informazioni
necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni in materia ambientale.

Art. 61.
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche
dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche
delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al
tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti,
salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli
già predisposti con il medesimo progetto:
a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con
l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) dalla planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500,
con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione
alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte
ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in
relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima
e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote
altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a
parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni
altro utile elemento;
d) dalle piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100
con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche
e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono
riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante
sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) da almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala
non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli
piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio.
In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e
dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino
al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote
altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera
c);
f) da tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici
circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.
Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei
prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate
adiacenti;
g) dagli elaborati grafici nella diversa scala prescritta da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei
singoli impianti, sia interni che esterni;
i) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in
cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con
l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2, si riferiscono agli edifici.
Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto
possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f), indicano, con idonea rappresentazione
grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre
che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche:
a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con
l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Ove siano
necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala
non inferiore a 1:10.000;
b) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le
indicazioni delle curve di livello delle aree interessate
dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro,
dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari.
Ove siano necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c) dai profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per
le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;
d) dalle piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a
1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque
riconducibili ad opere puntuali.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e
categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono
le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui
all'articolo 44, comma 7.

Art. 62.
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono
consentirne il dimensionamento e per quanto riguarda le reti e le
apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere,
altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

Art. 63.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base
delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici
degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni
dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel
progetto.

Art. 64.
Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere ad
esproprio, il responsabile del procedimento acquisisce dagli organi
tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la
documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento
di acquisizione delle nuove aree.
2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o
esterni all'Amministrazione il responsabile del procedimento deve
accertare che siano già definiti tutti gli aspetti tecnici ed
economici connessi con tali interferenze.
3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di
occupazioni temporanee, è predisposto il piano delle particelle
interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. Di tale
onere si tiene conto nel capitolato d'appalto qualora le spese per le
occupazioni siano previste a carico della ditta appaltatrice.

Art. 65.
Estimativo definitivo

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico
estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i
prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione o dai
listini correnti nell'area interessata.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene
determinato:
a) applicando alle quantità di materiali, alla mano d'opera, ai
noli ed ai trasporti, necessari per la realizzazione, delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai
listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per
le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13
e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori,
per spese generali, inclusi gli oneri di progettazione esecutiva, nel
caso di appalto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della
legge;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per
l'utile dell'appaltatore.
3. Il computo metrico estimativo comprende una somma da accantonare
per eventuali imprevisti da prevedere nel contratto d'appalto.
4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere
effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; ove
la progettazione sia affidata a progettisti esterni, i programmi sono
preventivamente accettati dall'Amministrazione.
5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle
espropriazioni confluisce nel quadro economico, redatto secondo lo
schema di cui all'articolo 46.

Art. 66.
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento
da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei
manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni
di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e
l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la
predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e
nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali, nonchè la definizione di tutti quegli elementi
costruttivi che condizionano la scelta, da parte dell'appaltatore,
delle ditte fornitrici.
2. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di
manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Art. 67.
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in
dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati
grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i
particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei
prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il
progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione
precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le
modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri
seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la
descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di
ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
3. La relazione generale dei progetti riguardanti interventi
complessi è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività
costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto
del progetto fino alle più elementari attività gestibili
autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e
dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione
delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e
temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di
capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un
programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi
costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari
stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze
temporali contrattualmente previste.

Art. 68.
Relazioni specialistiche

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica
illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le
soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali
siano necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione
degli impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o
del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva.

Art. 69.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti
più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o
prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle
opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini
eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di
dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultino
necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti, in sede di approvazione dei progetti
preliminari, di quelli definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare
le esigenze di cui all'articolo 44, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al
doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da
consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.

Art. 70.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e
il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e
particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in
corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento
alle condizioni di esercizio e alla destinazione specifica
dell'intervento. Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte
le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso,
nonchè devono consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è
effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili
al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti,
sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle
modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e
verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e
sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di
dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato
precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione
delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonchè i
tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello
spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa
soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative
distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche
meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora
necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state
dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento,
quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle
terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o
prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici
di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di
ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e
qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

Art. 71.
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al
progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel
tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza
ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in
relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è
costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più
importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere
all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonchè
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i
danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di
eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non
richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere
tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di
sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle
parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti
tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti
interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione,
nonchè per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento
manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e
di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti
prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal
bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma
delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello
prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti
della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo
di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che
riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione,
al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del
bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di
manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura
del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli
eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori.
9. Per i progetti relativi a lavori di importo inferiore a
10.000.000 di euro è fatto salvo il potere di deroga da parte del
responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, della legge, sulla necessità del piano di
manutenzione o sulle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e
7.

Art. 72.
Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti
complementari al progetto esecutivo, o definitivo nel caso di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, che prevedono
l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni,
individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al
particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di
aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di
lavorazioni.
2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la
stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente
la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto
alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle
lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori
d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento
utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani
sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni
operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da
tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle
prescrizioni in esso contenute.

Art. 73.
Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da
eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori, il cronoprogramma è presentato
dall'appaltatore unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma.

Art. 74.
Elenco dei prezzi di estimativo

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte
integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi
adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato
all'articolo 65, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti
con le medesime modalità.

Art. 75.
Estimativo esecutivo e quadro economico

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce
l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori
redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 74.
2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle
quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del
progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 74.
3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 46,
confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori
comprensivi delle opere di cui all'articolo 44, comma 5;
b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per
imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate
all'articolo 46.

Art. 76.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

1. Il progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato
dal regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare
riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale
d'appalto, di seguito denominato C.S.A., che riguarda le prescrizioni
tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il C.S.A. è diviso in due parti, l'una contenente la
descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle
prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di
misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità
di prove, nonchè, ove necessario, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da
presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di
laboratorio nonchè le modalità di approvazione da parte del
direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la
rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi il capitolato contiene,
altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento
(piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre
alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica
e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase
esecutiva. A tale fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.
5. Appartengono alla classe:
a) critica le strutture o loro parti, nonchè gli impianti o loro
componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle
prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante le strutture o loro parti, nonchè gli impianti o
loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità
delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento
ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle
classi precedenti.
6. La classe di importanza è tenuta in considerazione:
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte
dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri
fornitori;
b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;
c) nella valutazione delle non conformità.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è
previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica,
per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i
suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita.
8. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il
C.S.A. precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni
complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo
dal computo metrico-estimativo.
9. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3,
primo periodo, della legge, la verifica dell'incidenza delle
eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di
lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai
commi 7 e 8.
10. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in
parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni
per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico
e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e
della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base
d'asta.
11. Il C.S.A. prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in
facoltà prescrivere, in sede di C.S.A., eventuali scadenze
differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate
esigenze.

Art. 77.
Verifica del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge i progetti
preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento
per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una
verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e
all'importanza dell'intervento.
2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale,
l'efficacia della soluzione proposta a fronte del requisito militare
che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresì, rispettare
il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa
dell'ambiente.
3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto ambientale in cui
l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza
interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale
prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel
presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione
progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di
conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione
dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di
realizzazione, gestione e manutenzione.

Art. 78.
Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per
la fase di progettazione procede a verificare la conformità del
progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto
integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli
titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per
l'assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti
accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove
necessario, archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei
loro risultati con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal
regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli
impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle
prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione;
h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili
al progetto;
i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di
legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del
progetto;
l) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale
d'appalto nonchè la verifica della rispondenza di queste ai canoni
della legalità.

Art. 79.
Modalità delle verifiche e della validazione

1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il
responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od
esterni all'Amministrazione.
2. Gli organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori
esterni di cui al comma 1, lettera b):
a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono
partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed
ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i
quali abbiano svolto le predette attività;
b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività
affidata.
3. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia,
anche con procedura in economia, previa adeguata pubblicità. Gli
oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma
1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori.

Art. 80.
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati
da Geniodife, previo parere tecnico operativo, sui progetti
preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.
2. I progetti dei lavori di cui all'articolo 7, sono approvati
dagli organi tecnici centrali di Forza armata.

Art. 81.
Disposizioni preliminari

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a
totale carico e spese dei Paesi alleati.

Art. 82.
Documentazione progettuale

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono
redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 83.
Approvazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife
prima dell'avvio delle procedure di appalto.

Art. 84.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli
organi del Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle
missioni da svolgere.

Art. 85.
Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti

1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato
dispiegamento, provvede direttamente il comando della forza
dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.
2. Degli interventi di cui al comma 1, è data immediata
comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici centrali di Forza
armata, cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere
realizzate e delle spese sostenute.

Art. 86.
Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione

1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio
nazionale, finanziati da specifici disposti legislativi, sono
realizzati in deroga alla legge ed alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato.
2. In relazione al grado di imprevedibilità, urgenza ed emergenza,
nonchè al contesto ambientale in cui è svolta la missione,
Geniodife individua il livello di definizione della documentazione
progettuale e l'attività ammininistrativa più rispondente ai
principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.

Art. 87.
Ambito di applicazione

1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e
funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacità
tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17,
comma 4, della legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge i servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli
altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonchè le
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo
le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del
presente titolo.
3. L'ordine di redazione dei progetti e di affidamento di cui al
comma 2, è sempre riservato a Geniodife o, per i progetti di cui
all'articolo 7, agli organi tecnici centrali di Forza armata. Nei
casi di urgenza gli organi del Genio, territoriali e periferici,
possono procedere direttamente alla redazione dei progetti,
informando tempestivamente Geniodife e l'organo tecnico centrale di
Forza armata.
4. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data
di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni
accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio
residenziale.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali le prestazioni previste
dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle
considerate normali;
b) prestazioni accessorie le prestazioni professionali non
previste dalle vigenti tariffe.
6. Le norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti
alle attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di
progetti della NATO e internazionali, nelle varie fasi di
pianificazione, progettazione, esecuzione, collaudo ed accettazione
finale congiunta, nonchè agli studi dei modelli di nuove
installazioni per progetti anche nazionali e ausili alla direzione
dei lavori.

Art. 88.
Limiti alla partecipazione alle gare

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima
gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo
87, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare
singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara
di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto
dall'articolo 18, comma 2-ter, della legge si riferisce alle singole
articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge, i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1,
lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

Art. 89.
Esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d),
e), f) e g), della legge, che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni.

Art. 90.
Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente
titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un
direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e
controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle
progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla
società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10
anni, nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del Paese
dell'Unione europea ai quali appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato
all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo
professionale, la società delega il compito di approvare e
controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati
comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o
del delegato con la società di ingegneria nei confronti
dell'Amministrazione.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di
amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli
indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di
idee o di progettazione, e comunque sin quando si trattano in
generale questioni relative allo svolgimento di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonchè di controllo della
qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche
attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo
86, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le
capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui
sopra, nonchè ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro
trenta giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche
finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce
alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai
servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

Art. 91.
Requisiti delle società professionali

1. Le società professionali predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche e di controllo della qualità.
L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute
agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.

Art. 92.
Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il
concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da
un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella
materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno
dipendente dell'Amministrazione.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla
commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle
somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della legge.

Art. 93.
Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e
delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel
caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento per la fase di progettazione in
relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonchè al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal
responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento
preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo
0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui al presente
articolo si applicano ai rispettivi importi.

Art. 94.
Modalità di espletamento

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico
incanto, esclusivamente da Geniodife, ed è normalmente preceduto da
pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2,
qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al
valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli
appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora
inferiore.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, anche
i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti
dell'Amministrazione.
3. Non può essere oggetto di pubblicità alcuna informazione
attinente ad ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli
interessi strategici della NATO e degli alleati. In tali casi,
eventuali concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata
fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più
idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono
essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione
della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e
complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando.
5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è
effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi
dell'articolo 92, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando
di gara.
6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha
elaborato l'idea ritenuta migliore. L'idea premiata è acquisita in
proprietà dall'Amministrazione e, previa eventuale definizione dei
suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso
di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e
V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a
partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.

Art. 95.
Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail
dell'ufficio delegato;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite
da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.

Art. 96.
Modalità di espletamento

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da
pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora
l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui
è preordinato il concorso è pari o superiore al valore della soglia
stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di
servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine
di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore
a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero
con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. In
tali casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con
licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di
argomenti classificati.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente
progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il
concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con
il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa
contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per
la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato
in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei
servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato
sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma
compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti
ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del
progetto preliminare.
5. Con il pagamento del premio l'Amministrazione acquista la
proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a
trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo saranno stabiliti nel
bando.
6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità
può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due
gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del
progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso
la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo
grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito nè
assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei
requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il
relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi
e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi
di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7. L'Amministrazione, con adeguata motivazione, può altresì
procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 97.
Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi
elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati
secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, previsto di partecipanti compreso tra dieci e
venti, nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di
partecipazione, nonchè dei criteri di scelta nel caso di licitazione
privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a
cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di
ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la
valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della
decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione dell'intervento da
progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel
bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei
progetti;
m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare
la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di
ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonchè l'eventuale facoltà della
commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di
livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni
e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

Art. 98.
Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso
di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi
stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

Art. 99.
Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000
euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione
basata sulla capacità professionale e di esperienza degli stessi in
relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.
2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia stabilito dalla
normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, possono
essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo
pari o superiore alla predetta soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116,
comma 5, e all'articolo 122 possono essere affidati secondo quanto
previsto al comma 1.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote
di prestazioni parziali previste dalle tabelle dei corrispettivi
delle attività di cui all'articolo 12, comma 8-ter, della legge.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento
percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla
normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore
dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente
a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la
riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso
percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni
accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base
di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al
netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla
normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla
relativa normativa nazionale di recepimento, nonchè quelli previsti
dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta l'Amministrazione
richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per
ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel
bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all'articolo 119, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del
servizio.

Art. 100.
Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:
a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed
e-mail dell'Amministrazione;
b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la
specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa
quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si
riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali
stimati, nonchè delle relative classi e categorie dei lavori
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione,
e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni
progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle
vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti
prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione
dell'offerta;
h) il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande
di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare
offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30,
comma 5, della legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i
quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo
87, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali
importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo
globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da
invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei
criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono corredate da una
dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione,
con la quale il professionista o il legale rappresentante del
soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 87 e 88;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1,
lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il
committente nonchè le classi e le categorie, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui
essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura
delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali
nonchè con l'indicazione del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione
dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto
dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una
graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i
criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del
requisito di cui al comma 3, Geniodife affiderà il servizio a
trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di
gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato
A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui
all'articolo 101, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra
tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci,
nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare,
della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1,
lettera b), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la
relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui
all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera
di invito non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente.
8. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al
comma 2, lettere a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, per quanto
compatibili.

Art. 101.
Modalità di svolgimento della gara

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata
nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme
previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle
condizioni di cui agli articoli 87 e 88;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di
un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 100,
comma 2, lettera c), predisposto secondo gli allegati «A» e «B»;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:
1) ribasso percentuale da applicarsi:
a) alla percentuale per rimborso spesa;
b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali
di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d);
c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui
all'articolo 100, comma 1, lettera e);
d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le
prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal
bando per l'espletamento dell'incarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti
che svolgeranno il servizio di cui al comma 1, lettera b), numeri 2)
e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con
riferimento al tempo.
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal
bando di gara e possono variare:
a) per l'elemento a): da 20 a 40;
b) per l'elemento b): da 20 a 40;
c) per l'elemento c): da 10 a 30;
d) per l'elemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le
misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura
dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina
l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le
formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.
6. Può essere prevista nel bando la procedura di verifica della
congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i
punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito
negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta
l'esclusione dell'offerta.

Art. 102.
Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87, sono affidati mediante
licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo
complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al valore
della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti
pubblici di servizi.
2. Alle procedure di cui al comma 1, si applicano le norme
comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico
di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di
gara.
3. In fase di prequalifica, ai candidati che ne fanno richiesta e
con onere a loro carico, è inviata una nota illustrativa contenente
i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In
tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi
da parte dei candidati.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera g), della legge, i requisiti finanziari e tecnici di
cui all'articolo 103, comma 1, lettere a), b) e d), sono posseduti in
misura non inferiore al 60 per cento dal capogruppo; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti,
ai quali non sono richiesti percentuali di possesso dei requisiti
minimi.

Art. 103.
Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione alle gare sono definiti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 87,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione
del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base
d'asta;
b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi
di cui all'articolo 87, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe
e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare;
c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due
servizi di cui all'articolo 87, relativi ai lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale
non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed
ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni
previste dagli articoli 88 e 89.

Art. 104.
Licitazione privata

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo
100, comma 1, lettere da a) ad n) e lettera q), nonchè dall'articolo
103, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui
all'articolo 118, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra
cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, Geniodife
determina se ricorrano le condizioni per procedere a nuova gara,
modificando le relative condizioni, ovvero proseguire nel
procedimento avviato.
4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi
previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la
scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata
per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri
stabiliti in sede di bando o di lettera di invito e per i restanti
tramite sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta
pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla
fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta
riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi stabiliti in sede di
bando o di lettera di invito.
6. Nei successivi tre giorni è comunicato formalmente a ciascuno
dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio
riportato.

Art. 105.
Lettera di invito

1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella
stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data
di spedizione del bando. In caso di procedura d'urgenza il termine
per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni
decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di
partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1,
fatta salva la possibilità di termini maggiori definiti dal
responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate
necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene
restituita ai concorrenti a spese dell'Amministrazione.
3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili
alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da
affidare.

Art. 106.
Pubblico incanto

1. Quando si ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando
di gara saranno inseriti gli elementi di cui all'articolo 100, comma
1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all'articolo 103, commi 1 e 3,
nonchè gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e
nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Art. 107.
Verifiche

1. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 103, sono verificate ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge per quanto compatibili.
Si procede, altresì, alla verifica prevista dall'articolo 101, comma
6.

Art. 108.
Disposizioni generali

1. I servizi di cui all'articolo 87 connessi a lavori classificati
come definiti all'articolo 2, comma 12, ai sensi dell'articolo 33
della legge, sono affidati, nel rispetto di quanto previsto al Capo
IV fatte salve le procedure e le forme di pubblicità dei bandi
indicate nell'articolo 122 in rapporto al livello di segretezza
attribuito.
2. Geniodife può parzializzare gli incarichi da affidare, ai sensi
della riduzione del livello di segretezza connesso al singolo
incarico; in tal caso l'assuntore di un incarico parziale non può
concorrere all'affidamento nè, a qualsiasi titolo, all'espletamento
di altri incarichi inerenti allo stesso progetto.

Art. 109.
Requisiti di partecipazione

1. I concorrenti all'affidamento dei servizi di cui all'articolo
87, comma 2, nei casi previsti dall'articolo 108, devono dimostrare
di possedere, secondo le modalità indicate nel bando di gara o nella
lettera di invito, valido requisito di sicurezza, rilasciato
dall'Autorità nazionale per la sicurezza, idoneo per livello alla
classifica dell'opera da progettare.

Art. 110.
Disposizioni preliminari

1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone
l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento per la
progettazione dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aeree e degli immobili interessati
dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in
relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto
altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti dei
lavori del Genio militare è accompagnata dalla dichiarazione con la
quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La
stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera
necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonchè della disponibilità
di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il
responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei
lavori.
4. L'iter per l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione d'urgenza deve essere
concluso prima della stipula del contratto.

Art. 111.
Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e
opere speciali

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese
le opere e i lavori appartengono ad una o più categorie di opere
generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori
caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per
consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che
nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano
di una particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti
opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati
all'articolo 112, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di
impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di
cucina e di lavanderia;
c) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;
d) l'installazione, gestione e manutenzione di impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l'armamento ferroviario;
n) gli impianti di potabilizzazione;
o) la bonifica da ordigni bellici;
p) le strutture protette;
q) realizzazione, gestione e manutenzione di oleodotti.
5. Il sistema di realizzazione delle suddette opere ricade nella
fattispecie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge.
6. Le bonifiche di cui alle lettere h) ed o), sono disciplinate da
apposite istruzioni tecnico-amministrative emanate, con decreto del
Ministro della difesa su proposta di Geniodife.

Art. 112.
Condizione per la partecipazione alle gare

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici è
richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali
che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la
categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di
opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione
specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della
qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per
categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie
costituenti l'intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o
del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o
specializzata considerata prevalente nonchè tutte le parti,
appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l'opera e il lavoro con i relativi importi e categorie che, a
scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo,
oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2, sono
quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo
superiore a 150.000 euro.

Art. 113.
Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere
specializzate non eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle
gare di appalto.

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione
nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il
lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture,
impianti ed opere speciali di cui all'articolo 111, comma 4, indicate
nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle
imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle
relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di
gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo
verticale.
3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono
abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione
dell'opera generale stessa.
4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto
opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; non dimostri
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori
pubblici.
5. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi
l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 4.
6. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma
4, è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa,
a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a
riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati
dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata,
una dichiarazione solenne.

Art. 114.
Procedure di scelta del contraente

1. L'appalto dei lavori è affidato mediante pubblico incanto,
licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base
delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento per la
fase della progettazione.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata
qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In
tal caso, l'Amministrazione bandisce una nuova gara mediante pubblico
incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica
comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
3. L'Amministrazione comunica ai candidati od offerenti che lo
richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla
mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di
avviare una nuova procedura di affidamento. Nel caso di lavori di
importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla
normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, tale
decisione sarà comunicata anche all'Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea.
4. L'Amministrazione comunica, altresì, ad ogni candidato o
offerente non ammesso alla gara o non selezionato, che lo richieda
nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda i motivi
della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della
scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico
interesse o di tutela dell'impresa.

Art. 115.
Licitazione privata semplificata

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 euro, gli Enti
appaltanti dell'Amministrazione possono procedere, previa
autorizzazione di Geniodife, all'affidamento dei lavori anche con
licitazione privata semplificata. In tale caso deve essere compilato
annualmente l'elenco dei soggetti da invitare sulla base delle
domande pervenute entro il 15 dicembre. L'elenco è formato, entro il
31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico.
2. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino
della regione ove ha sede l'Ente appaltante dell'Amministrazione. Le
domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco
nell'ordine di presentazione.
3. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti
nel rispetto dell'ordine in cui sono inserite nell'elenco, e sempre
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l'affidamento dei lavori.
4. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori
inviti dopo che siano stati invitati tutti i soggetti dell'elenco, in
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento
dei lavori cui si riferisce l'invito.
5. L'elenco dei lavori che si intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dell'articolo 118, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 116.
Trattativa privata preceduta da gara informale

1. L'Amministrazione, quando ricorrono i presupposti fissati dalla
legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte
dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono
contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di
mandataria di raggruppamento ai sensi della legge, le offerte oggetto
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta.
3. L'Amministrazione negozia il contratto con l'impresa che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di
appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa
prescelta.
4. La procedura della gara informale può essere adottata anche nei
casi in cui essa non è obbligatoria contemplati dall'articolo 24,
comma 1, lettere 0a), a) e c) della legge; in tali casi il numero dei
soggetti da invitare non può essere inferiore a cinque.
5. Per interventi di particolare valenza tecnica e operativa,
decretati dal Ministro della difesa, la trattativa privata è
ammessa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello
Stato, anche per lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro.

Art. 117.
Termini per le gare

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti
di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP,
il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può
essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono
essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia
o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono
comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di
ricezione delle domande stesse.
2. Geniodife o l'ente delegato all'appalto, ricevute le domande di
partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati
in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le
offerte. La lettera di invito contiene:
a) l'indirizzo dell'ufficio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per
presentare la richiesta, nonchè l'importo e le modalità di
pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per
ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale
devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel
bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o
superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa
comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione
privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni
dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale
termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una
visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti
allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte
sono adeguatamente aumentati.
5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che
richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, sono inviati al richiedente
almeno sei giorni prima di detta scadenza.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che
richiesti almeno dieci giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, devono essere comunicate al
richiedente almeno sei giorni prima di detta scadenza.
7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti
non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono
essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui al comma 3, sono adeguatamente aumentati.
8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo
119, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e,
comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del
bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a
ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la
licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.
9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a
lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla
normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, il termine
di ricezione delle domande di partecipazione non può essere
inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al
valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli
appalti pubblici di lavori, il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione
del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può
essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli
inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore
a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti
disposizioni dell'Unione europea.

Art. 118.
Lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati a
licitazione privata secondo le procedure indicate nel documento
AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la
partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi
dell'alleanza.
2. Geniodife provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana il bando di gara contenente le informazioni sui
lavori da eseguire, secondo le procedure di cui all'articolo 119, ad
esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente
Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero
degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei
Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei
rispettivi Paesi secondo le modalità in uso negli stessi.
3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla licitazione
privata ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda,
corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e
amministrative richieste nel bando, entro i termini, non inferiori a
quarantacinque giorni, indicati nel bando di gara.
4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara
di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive
rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando
previsto nell'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono
trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della
NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier Generale.
5. I nominativi di cui al comma 4, devono pervenire a Geniodife o
alla delegazione italiana presso il Quartier Generale della NATO, nei
termini indicati nell'informativa di cui al comma 2.
6. Alla gara di appalto sono invitate:
a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica di
rispondenza delle caratteristiche richieste dal bando di gara,
effettuata da Geniodife;
b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei
tempi di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di
cui al comma 1.
7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano
l'affidamento con procedure nazionali, si procede con le modalità
previste negli articoli da 110 a 117, con esclusione di quelle che
fanno riferimento a procedure comunitarie.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli
organismi della NATO.

Art. 119.
Forme di pubblicità

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti dei lavori di
importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla
normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al valore della soglia
stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di
lavori, g1i avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi
sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve
contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le
stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed
inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa
comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, gli avvisi ed i bandi
di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di
euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede l'ente appaltante
dell'Amministrazione e, per estratto, su almeno due dei principali
quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i
500.000 euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto
nell'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo
dell'ente appaltante dell'Amministrazione.
6. È facoltà dell'ente ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la
località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della
domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove
poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter), della
legge.
9. Ai fini del presente articolo , per quotidiani nazionali si
intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di
vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali
o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di
vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti
anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai
quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano
almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il
nome del responsabile del procedimento per l'affidamento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi
degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli
allegati C, D, E, F, G.
12. I lavori di cui agli articoli 4 e 5, non sono soggetti a forme
di pubblicità a livello comunitario.

Art. 120.
Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di
beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della
Difesa, promotore.

1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in
tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle
proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo
minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione
del bene, nonchè il prezzo massimo posto a base di gara per
l'esecuzione dei lavori.
2. I concorrenti presenteranno offerta avente ad oggetto
alternativamente:
a) il prezzo per l'acquisizione del bene;
b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori;
c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene e
l'esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di
esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2, l'offerta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
4. L'Amministrazione dichiara la gara deserta qualora nessuna delle
offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.
5. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello
stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione
del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del
bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta
congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei
lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione
dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei
lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre
che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In
caso contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta relativa alla acquisizione del bene e a quella relativa alla
esecuzione dei lavori.
6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della
procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento
sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
7. L'inserimento nel programma triennale di beni appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato, ai fini della loro alienazione
comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del
secondo comma dell'articolo 828 del codice civile.
8. Per la concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici
si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
9. Ai fini della presentazione delle proposte e dei requisiti del
promotore, di cui all'articolo 37-bis, della legge, si applica
l'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.

Art. 121.
Procedure accelerate

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non
è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 117,
possono essere stabiliti i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea per gli appalti di importo pari o superiore al
valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli
appalti pubblici di lavori, ovvero, per gli appalti di importo
inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni dalla data di spedizione dell'invito.
2. Sempre che siano state richieste almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, le
informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere
comunicate al richiedente non oltre quattro giorni prima della
suddetta scadenza.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare
l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande
inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono
confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, lettera a).

Art. 122.
Segretezza e sicurezza

1. Le opere e i lavori da considerare segreti, ai sensi del regio
decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 24 ottobre 1977, n.
801, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza sono
dichiarati tali con provvedimento motivato dall'autorità all'uopo
designata in base alle procedure e alle disposizioni vigenti
nell'ambito del Ministero della difesa. Con tale provvedimento viene
anche individuato il livello dell'abilitazione di sicurezza
necessario.
2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in
possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge e
dell'abilitazione di sicurezza.
3. Le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari
misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la
riservatezza nel loro complesso in rapporto alla ubicazione, alla
funzione ed all'urgenza delle stesse, sono affidate mediante gara
informale secondo le procedure di cui all'articolo 116, di norma
estesa ad un numero di imprese compreso tra 5 e 15.
4. Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5,
dell'articolo 116, si procede come in questo indicato.
5. Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e
procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge, richiedendo
nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza.
6. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a
presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea,
della quale deve indicare i componenti che devono ugualmente
possedere i requisiti di cui al comma 2. L'Amministrazione
aggiudicatrice è tenuta a pronunziarsi sull'istanza entro dieci
giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego
di autorizzazione.
7. Gli incaricati, della progettazione e del collaudo delle opere
di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere
in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

Art. 123.
Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito
delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare
la necessaria continuità dei servizi o quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle
con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della
legge;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
50.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia
necessità ed urgenza di completare i lavori, nonchè lavori di
completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni
constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti
detrazioni effettuate a carico degli appaltatori;
g) lavori di miglioramento o di nuova costruzione e lavori di cui
all'articolo 124, quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso
alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata
dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato;
h) lavori da eseguire all'estero;
i) lavori considerati segreti ai sensi dell'articolo 122;
l) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e
reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.
2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia
sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di
responsabilità sulla base di modelli di finanziamento emessi dai
competenti organi di Forza armata.
3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una
previsione, ancorchè sommaria.
4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti
per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per
gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base
delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
5. I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con
invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.

Art. 124.
Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio
nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia.

1. I lavori di cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la
procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e
successive modifiche, o dichiarati urgenti e indifferibili dallo
Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure
di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di
importo.
2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da Paesi alleati
per i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili
con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in
economia senza limiti di importo.

Art. 125.
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull'elenco prezzi

1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si
tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari,
l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al
concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale
determinato ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al valore della
soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici
di lavori, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte
che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato
soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la
seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge, al responsabile del
procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici
dell'Amministrazione, esamina le giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge e
valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara,
alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle
offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui
il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede
alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere
dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta.
3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua,
l'Amministrazione comunica l'avvenuta esclusione e le relative
motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
darne informativa alla commissione dell'Unione europea.
4. Nel caso di lavori di importo inferiore al valore della soglia
stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di
lavori, non si procede all'esclusione automatica se il numero delle
offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che
presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del
procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel
termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi
giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene
in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata,
l'Amministrazione esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto
al migliore offerente rimasto in gara.

Art. 126.
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari

1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo
dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la
lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista,
vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono
riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il
numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna
la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella
terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il
quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti
rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui
al comma 1, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi
unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre
nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella
settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta
colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di
gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed
in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere.
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il
prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun
foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono
da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene
l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono
recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare copia
della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
5. Nel caso di appalto integrato, nonchè nel caso di appalti i cui
corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e
a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a
corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il
concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il
computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità
che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri
documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto,
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta
va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una
dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle
quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che,
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari
offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della
legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti
dall'articolo 117, comma 5, sono maggiorati della metà.
6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità
che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni
apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo
complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso
percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso
percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto
all'articolo 125, commi 2 e 4.
7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima
della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il
prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti
in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi
unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali.
8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra
ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle
buste delle offerte economiche.

Art. 127.
Offerta economicamente più vantaggiosa

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare
agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2,
della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere
indicati nel bando di gara.
2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione
qualitativa prevede i sub-elementi ed i «subpesi» o i «sub-punteggi»
in base ai quali è determinata la valutazione.
3. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando
i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di
invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse,
determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il
criterio indicato nel bando.
4. L'Amministrazione può altresì procedere alla verifica prevista
all'articolo 101, comma 6.

Art. 128.
Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari

1. Nei casi di appalto-concorso i membri delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21, comma 4, della legge, sono
scelti con pubblico sorteggio, ad eccezione del Presidente che è
nominato direttamente dal Ministro della difesa o da suo delegato.
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento per la
progettazione predispone un elenco di tutti i nominativi proposti
dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e
dall'Amministrazione. Qualora nel termine di trenta giorni non siano
pervenuti i nominativi richiesti, la scelta dei commissari è fatta a
discrezione dell'Amministrazione nell'ambito dei soggetti
inadempienti.
3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il
compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale
termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità
di cui all'articolo 21, comma 5, della legge.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi
interesse personale o professionale nei confronti di uno o più
soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle
attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di
astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

Art. 129.
Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati
con il criterio del prezzo più basso (o massimo ribasso), previo
eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non
congrue. Si può procedere all'esame di detta offerta solo se tale
possibilità è stata resa nota nell'informazione fatta pervenire ai
Paesi alleati per mezzo del Ministero degli esteri, articolo 118,
comma 2.
2. I lavori per i quali è stato autorizzato l'appalto con
procedure nazionali di cui all'articolo 118, comma 7, sono
aggiudicati con le modalità di cui agli articoli da 125 a 127.

Art. 130.
Riunione di imprese

1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti dei lavori
della difesa imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a
conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, detta capogruppo.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di
trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per se o quale capogruppo di
imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma
5-bis, della legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto.
4. Le imprese riunite in associazione temporanea di tipo
orizzontale devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 131.
Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'Amministrazione ha
facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che
sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 130,
purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero,
qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla
esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti,
purchè queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori ancora da eseguire.

Art. 132.
Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.
2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge
di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese
singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede
i requisiti in misura maggioritaria.
3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge
di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da
imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in
associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente
articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20
per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa
capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle imprese mandanti nei confronti
dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori,
fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Amministrazione, tuttavia,
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle
imprese mandanti.
7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non
determina di per sè organizzazione o associazione delle imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 133.
Società tra imprese riunite

1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra
loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo
V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun
effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di
autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese
riunite ai sensi della legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto
costitutivo all'Amministrazione, e subordinatamente alla iscrizione
della società nel registro delle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la
quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione
parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle
sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla
società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le
rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 134.
Consorzi stabili di imprese

1. I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), e all'articolo 12, della legge, hanno la facoltà di far
eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca
subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli
stessi nei confronti dell'Amministrazione.
2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di
verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate
dei corrispondenti requisiti.
3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio
stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole
imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste
ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un
consorzio stabile, nonchè l'indicazione di tutti gli altri soggetti
partecipanti.
4. Ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti
di qualificazione, posseduti dalle singole imprese consorziate, sono
sommati con i criteri di cui all'articolo 12, comma 8-bis, della
legge.
5. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati
sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio. Le quote di
assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.

Art. 135.
Cauzione provvisoria

1. La cauzione provvisoria prevista dall'articolo 30, comma 1,
della legge può essere costituita a scelta dell'offerente in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di
pegno a favore dell'Amministrazione. La cauzione può essere
costituita, sempre a scelta dell'offerente anche mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa
fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di
un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
concorrente dell'appalto o della concessione.

Art. 136.
Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno.
3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'appaltatore. L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 137.
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia
dei saldi

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è
costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di
interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo
provvisorio ed il collaudo definitivo.

Art. 138.
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 30,
comma 3, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La
somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve
inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità
civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per
le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che
tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza
di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

Art. 139.
Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma 4, della legge,
l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questa lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e
senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il
limite massimo di 14.000.000 di euro.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di
cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità
civile per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti
dell'Amministrazione, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore
a 4.000.000 di euro.
3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata
all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 140.
Polizza assicurativa del progettista

1. L'Amministrazione richiede ai progettisti esterni, come forma di
copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5,
della legge. Tale polizza copre la responsabilità professionale del
progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano
determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli
oneri che l'Amministrazione deve sopportare per l'esecuzione
dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione
di un progetto esente da errori ed omissioni.
3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova
progettazione, nella misura massima del costo iniziale di
progettazione sostenuto dall'Amministrazione qualora, per motivate
ragioni, affidino con le procedure di cui alla legge ed al presente
regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anzichè al
progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente
progettare i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per
l'Amministrazione deve essere inderogabilmente previsto nel
contratto.
4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità
civile generale» nel territorio dell'Unione europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla
data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La
mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza
dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.
5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia
dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo
svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto
è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il
saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della
polizza. Lo svincolo delle garanzie fldeiussorie è contestuale alla
presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al
momento della consegna degli elaborati progettuali.
6. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta di risarcimento, comunica all'Amministrazione la somma
offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna
offerta. L'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'offerta, deve assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora
l'Amministrazione accetti la somma offerta, l'assicuratore deve
provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
7. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al
comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua
dall'Amministrazione, la stima dell'ammontare del danno è demandata
ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui
all'articolo 190, comma 3. Qualora il pagamento della somma stimata
non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della
stima, l'Amministrazione dà comunicazione all'ISVAP.

Art. 141.
Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

1. Nei casi di progettazione eseguita da propri dipendenti,
l'Amministrazione si assume l'onere del rimborso al dipendente per
intero del premio corrisposto da questi per contrarre garanzie
assicurative per la copertura dei rischi professionali. L'importo da
garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di
costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio
per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera d), della legge.

Art. 142.
Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da
banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di
assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 143.
Garanzie di concorrenti riuniti

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13,
della legge, le garanzie fideiussiorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge e con responsabilità «pro quota» nel caso di cui
all'articolo 13, comma 3, della legge.

Art. 144.
Stipulazione ed approvazione del contratto

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro
sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto,
licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla
comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa
privata e di cottimo fiduciario.
2. L'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione.
3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista,
non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può,
mediante atto notificato all'Amministrazione, sciogliersi da ogni
impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione
dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
4. Qualora l'istanza di recesso sia accolta, l'appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi
compresi quelle per opere provvisionali.

Art. 145.
Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
a) il capitolato generale;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge;
f) il cronoprogramma.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali
diversi da quelli elencati al comma 1.

Art. 146.
Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti
disciplinano, fra l'altro, nel rispetto delle disposizioni della
legge e del presente regolamento:
a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori
oggetto dell'appalto e i presupposti in presenza dei quali
l'Amministrazione può concedere proroghe;
b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le
sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di
determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di
presupposti;
c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i
difetti di costruzione;
d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto,
compreso l'eventuale trasferimento della proprietà di beni
immobili di cui all'articolo 19, comma 5, della legge.

Art. 147.
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di
progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1, è fatta in base
alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato
stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 148.
Anticipazione

1. Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione eroga
all'appaltatore, entro venti giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal responsabile del procedimento per
l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione sull'importo contrattuale
nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282, del codice
civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 149.
Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati
all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o
nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura
dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori sulla base
dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e
l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato
dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per
ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta
giorni l'Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 150.
Cessione del corrispettivo d'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge, le cessioni di
crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di
corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all'Amministrazione.
3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace
ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro
quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da
parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5. In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.

Art. 151.
Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto
ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti
gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento
della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28,
comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini
stessi.
3. Nel caso di concessione il cui prezzo sia da corrispondersi in
più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la
decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene
computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a
saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessità di apposite domande o riserve.

Art. 152.
Penali

1. I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le
penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal
responsabile del procedimento per la progettazione in relazione alla
tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità
dell'intervento, nonchè al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli
esecutori dei lavori, le penali da applicare sono stabilite nel
capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo
0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da
determinare, dal responsabile del procedimento per la progettazione,
in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale
ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina una penale superiore a
quella massima di cui al comma 2, il responsabile del procedimento
per l'esecuzione deve avviare le procedure di cui all'articolo 154.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della
prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o più di tali parti le penali di cui al presente
articolo si applicano ai rispettivi importi.

Art. 153.
Risoluzione dei contratti per reati accertati

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonchè per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento per l'esecuzione propone, in
relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalità dell'intervento, l'eventuale risoluzione del
contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto
al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 154.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità
e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia
al responsabile del procedimento per l'esecuzione una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento per
l'esecuzione il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento per
l'esecuzione dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei
lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con
l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione
impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile del procedimento per l'esecuzione.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento
permanga, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art. 155.
Inadempimento di contratti per cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore l'Amministrazione provvede, su proposta del
responsabile del procedimento per l'esecuzione, a sciogliere il
contratto, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i
diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione.

Art. 156.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

1. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello
stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di
materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto
è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa
della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 1-ter, della legge.

Art. 157.
Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. Qualora il recesso intervenga
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore ha diritto al solo
rimborso delle spese contrattuali.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i
lavori; da tale data decorrono i termini previsti dagli articoli 225
e seguenti per dare corso alle operazioni di collaudo.
3. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base, al netto degli imprevisti e depurato dal ribasso d'asta, e
l'ammontare dei lavori eseguiti.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione a
norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del
contratto.
5. L'Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga
ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore,
per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso
dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo dì costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione nel
termine stabilito in relazione alla consistenza del cantiere ed alle
esigenze dell'Amministrazione; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 158.
Contratti stipulati all'estero

1. Nei casi in cui i lavori fuori del territorio nazionale, di cui
all'articolo 86, siano eseguiti con ditte locali, i contratti sono
stipulati conformemente alla legislazione del Paese straniero in cui
i lavori sono eseguiti.
2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati con l'ausilio
degli addetti militari competenti territorialmente.

Art. 159.
Contratti stipulati da Paesi alleati da eseguire sul territorio
nazionale

1. Nei casi in cui il Paese alleato sia autorizzato ad eseguire
direttamente lavori sul territorio nazionale, i contratti sono
stipulati con le modalità previste dalla normativa italiana.

Art. 160.
Principi generali

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 3, 4 e 7, è svolto
dagli organi del Genio previsti negli ordinamenti di Forza armata,
che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività
connesse ai lavori di cui agli articoli 3 e 4.
2. In alcuni casi, per opere di particolare rilevanza
tecnico-amministrativa, Geniodife può costituire una specifica
direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata
interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a
carattere interforze.
3. I lavori da eseguire all'estero di cui all'articolo 6, sono
eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di
organi del Genio all'uopo istituiti.
4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono
coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.

Art. 161.
Ufficiali incaricati della direzione lavori

1. L'incarico di direttore dei lavori è assegnato, di norma, agli
ufficiali del Genio. L'incarico può essere assegnato anche a
funzionari civili, appartenenti alla carriera direttiva tecnica,
dotati della capacità tecnico professionale di cui all'articolo 2,
comma 2.
2. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è assegnato dal
responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando
la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura
dell'intervento da realizzare.

Art. 162.
Compiti del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al
contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento
e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione
dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo
21 della predetta legge.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge o dal
presente regolamento, nonche':
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da
parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di
manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Art. 163.
Assistente dei lavori

1. Per ogni lavoro deve essere nominato un assistente dei lavori;
nei casi più complessi possono essere nominati anche più assistenti
con specifiche competenze nei vari settori tecnici che individuano
l'opera da eseguire.
2. Gli assistenti sono nominati dal direttore dei lavori.
3. Di norma gli assistenti sono marescialli dei ruoli tecnici o
funzionari civili in possesso di titolo di studio di geometra o
perito (edile, elettrotecnico, termotecnico). Nel caso degli
interventi di cui all'articolo 160, comma 4, gli assistenti possono
anche essere sottufficiali del ruolo sergenti.
4. Nei casi di particolare complessità tecnica possono essere
nominati assistenti anche ufficiali del Genio con specifiche
competenze tecniche nei settori interessanti l'esecuzione delle
opere.

Art. 164.
Compiti dell'assistente dei lavori

1. L'assistente dei lavori svolge essenzialmente i seguenti
incarichi:
a) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti;
c) controllare l'attività dei subappaltatori;
d) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) assistere alle prove di laboratorio;
f) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
g) effettuare in contraddittorio con la ditta appaltatrice le
misurazioni delle opere eseguite;
h) predisporre la tenuta dei libri contabili, dei lavori quando
sia stato autorizzato dal direttore dei lavori e di tutti i documenti
connessi con i pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori e con
la contabilità finale;
i) tenere il giornale dei lavori per annotare in ciascun giorno
l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
la specie e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata
dall'appaltatore, nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico
ed economico dei lavori;
l) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di
collaudo.
2. Ferma restando la responsabilità del coordinamento da parte del
Direttore dei lavori, altri incarichi connessi alla corretta
sorveglianza dei lavori possono essere affidati all'assistente dei
lavori.

Art. 165.
Capo dell'organo esecutivo

1. Il capo dell'organo esecutivo del Genio è, di norma, un
ufficiale dirigente del Genio.
2. Il capo dell'organo esecutivo, nominato da Geniodife o
dall'organo tecnico centrale di Forza armata, ricopre l'incarico di
responsabile unico del procedimento ovvero di responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 20.
3. Oltre agli incarichi di cui al comma 2, è responsabile della
verifica e controllo degli atti tecnico-amministrativi predisposti
dai comandi degli enti nell'affidamento ed esecuzione degli
interventi ad essi demandati dagli organi tecnici centrali di Forza
armata. In tale azione riferisce a questi ultimi circa la regolarità
o meno delle procedure amministrative seguite.
4. Nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, possono
essere costituiti organi esecutivi del Genio interforze diretti da un
ufficiale dirigente del Genio anche con il grado di Generale in
relazione alla dimensione organica.

Art. 166.
Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono
svolte di norma dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il
direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla
normativa stessa, o per altra ragione motivata dal responsabile del
procedimento per l'esecuzione, l'Amministrazione provvede a nominare
il coordinatore scegliendolo fra i propri dipendenti in possesso dei
titoli culturali e professionali previsti dalla legge, o affidando
l'incarico a professionista esterno all'Amministrazione.
2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
comprendono:
a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento,
l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti
dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute;
c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività, nonchè la loro reciproca informazione;
d) il proporre all'Amministrazione in caso di gravi inosservanze
delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le
singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 1-bis della legge.

Art. 167.
Ordini di servizio

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite
tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del
procedimento per l'esecuzione al direttore dei lavori e da
quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due
copie sottoscritte dal direttore dei lavori, comunicate
all'appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta
conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la
iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione:
a) impartisce al direttore dei lavori, con ordine di servizio le
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori;
b) fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando non
sia regolato dal contratto;
c) stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la
percentuale con la quale il direttore dei lavori è tenuto a
presentare un rapporto sulle principali attività del cantiere e
sull'andamento delle lavorazioni.
3. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio. Qualora
ritenga di non dover ottemperare a detti ordini deve, senza
sospendere l'esecuzione dei lavori, presentare al direttore dei
lavori le sue osservazioni motivate per iscritto nel termine di
cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, a pena di
decadenza. Al riguardo, il direttore dei lavori deve informare
tempestivamente il responsabile del procedimento per le decisioni
sulla vertenza.

Art. 168.
Consegna dei lavori

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di
urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, Geniodife, o
l'organo tecnico centrale di Forza armata per i lavori di cui
all'articolo 7, autorizza la consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto
di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni
dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per i cottimi
fiduciari, il termine decorre dalla data dell'accettazione
dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori,
munito del personale idoneo, nonchè delle attrezzature e materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già
eseguito a cura dell'Amministrazione.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori
tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore,
per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi,
sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in
contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 169; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato
dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa
dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali
nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati nel capitolato generale d'appalto.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per maggiori
oneri dipendenti dal ritardo da calcolarsi secondo quanto stabilito
dal capitolato generale d'appalto.
9. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del
termine utile contrattuale, l'istanza di recesso presentata
dall'appaltatore deve essere accolta, con le conseguenze previste dal
comma 8.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione
non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9, e 10, il responsabile
del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 169.
Verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera eventualmente
concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo
verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero
sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del
materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori
è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui
al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in
più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte
integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 168,
comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in
relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le
eventuali limitazioni.
4. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato
dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato, nello stesso
giorno della firma, al responsabile del procedimento per
l'esecuzione, che, vistatolo, ne rilascia copia conforme
all'appaltatore, ove questo lo richieda. Copia del verbale di
consegna deve essere inviato con fax, o mezzo equivalente, nello
stesso giorno della firma anche a Geniodife o all'organo tecnico
centrale della Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa
farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda,
ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli
immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le
sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti
di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la
disciplina dell'articolo 172.

Art. 170.
Differenze riscontrate all'atto della consegna Cause ostative

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei
lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento
per l'esecuzione, indicando le cause e l'importanza delle differenze
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e
proponendo i provvedimenti da adottare.
3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla
riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna
con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 204.

Art. 171.
Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare
la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il
nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le
indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto
non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare
i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due
testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione, ed i relativi
processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore
subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si
sospende la consegna e si procede con le modalità indicate
all'articolo 168, comma 7.

Art. 172.
Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori,
ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Rientrano tra le circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b),
b-bis) e c), della legge, queste ultime due qualora dipendano da
fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La
durata della sospensione deve essere adeguata, nel caso in specie,
alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.
Il verbale deve essere inoltrato per l'approvazione al responsabile
del procedimento per l'esecuzione nello stesso giorno della sua
redazione. Copia del verbale deve essere inviato via fax, o mezzo
equivalente, nello stesso giorno della firma anche a Geniodife o
all'organo tecnico centrale della Forza armata per i lavori di cui
all'articolo 7.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del
procedimento per l'esecuzione può, per ragioni di pubblico interesse
o contingenti esigenze operative, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta
e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione.
5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone
visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta,
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della
mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del
direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile
del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di
ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei
lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si
procede a norma dell'articolo 204.
9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il
responsabile del procedimento per l'esecuzione dà avviso
all'Autorità.

Art. 173.
Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei
lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al
pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in
pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei
lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario
introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non
previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il
responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la
redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i
motivi nell'apposita relazione da inviare all'Amministrazione.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni
ritenute opportune dall'Amministrazione e che il direttore lavori gli
abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei
lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25,
comma 3, primo periodo, della legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 175.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti
che a norma dell'articolo 25, comma 1, della legge consentono di
disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del
procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
legge, il responsabile del procedimento per l'esecuzione, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la
sua non imputabilità all'Amministrazione, motiva circa la sua non
prevedibilità al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria
la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti
della Pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile
del procedimento riferisce all'Amministrazione. Nel caso previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), della legge la descrizione
del responsabile del procedimento per l'esecuzione ha ad oggetto la
verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla
specificità del bene, o della prevedibilità o meno del
rinvenimento. Non si può procedere a varianti collegate alla
possibilità di utilizzare materiali e componenti tecnologiche non
esistenti al momento della progettazione che eccedano l'importo
contrattuale.
9. Le perizie di variante, che comportano o meno aumenti di spesa,
possono essere approvate soltanto dalla stessa Autorità che ne ha
approvato il contratto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo
accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui
all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della legge che prevedano
un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si provveda con le
somme per imprevisti contrattuali.
11. Per aspetto di dettaglio, di cui all'articolo 25, comma 3,
della legge, si intendono variazioni quantitative delle categorie di
lavoro non superiori al 10 per cento di ogni singola categoria, ove
si accertino impedimenti non previsti in contratto; tali interventi
devono essere comunicati al responsabile del procedimento per la fase
di esecuzione nello stesso giorno in cui sono stati disposti.
12. Per i lavori contabilizzati a misura, le variazioni
quantitative per ogni singolo articolo superiori al 10 per cento e
fino al 20 per cento sono approvate dal responsabile del procedimento
per la fase di esecuzione, purchè contenute entro l'importo di
contratto.
13. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono
responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni
derivati all'Amministrazione dalla inosservanza del presente
articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.

Art. 174.
Diminuzione dei lavori

1. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dei lavori, può
ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei
lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 175.
Concordamento nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 65, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel
contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi;
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il
direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati:
a) dal responsabile del procedimento per l'esecuzione fino alla
concorrenza di 50.000 euro e, comunque, non oltre il 5 per cento
dell'appalto;
b) dall'Autorità che ha approvato il contratto, negli altri
casi.
4. Ove i prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel contratto, essi sono approvati solo dall'Amministrazione
su proposta del responsabile del procedimento per l'esecuzione, prima
di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi
si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge.
6. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e
approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 176.
Controversie con l'appaltatore

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al
responsabile del procedimento per l'esecuzione le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione
dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro
quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra
loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del responsabile del procedimento è comunicata
all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in
occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori
redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel
giornale dei lavori.

Art. 177.
Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle
persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Amministrazione
le conseguenze dannose.

Art. 178.
Danni causati da forza maggiore

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa
denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati
speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello dell'evento, a
pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede,
redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza
maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire
i danni.

Art. 179.
Appalto integrato

1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione
del contratto a norma dell'articolo 144 il responsabile del
procedimento per l'esecuzione, previa comunicazione dell'avvenuta
stipula da parte del responsabile del procedimento per l'affidamento
dispone, con apposito ordine di servizio, che l'appaltatore dia
immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà
essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al
progetto definitivo posto a base di gara.
2. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, qualora ne
ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda
all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo
senza che ciò, di norma, comporti compenso aggiuntivo alcuno a
favore dell'appaltatore Nei lavori di manutenzione e più in generale
ove la natura dei lavori lo richieda può essere previsto nel
capitolato speciale l'esecuzione di ulteriori indagini ed
accertamenti compensati quali prestazioni accessorie della
progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui
all'articolo 25 comma 1, lettere a), b), e c) della legge, ovvero nel
caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base
ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato
generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi,
ricavati ai sensi dell'articolo 175. L'Amministrazione procede
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni nonchè al concordamento dei nuovi prezzi
secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto
definitivo.
5. Il progetto esecutivo e approvato dall'Amministrazione, sentito
il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal
capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini
previsti dall'articolo 168, comma 2, per la consegna dei lavori. Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo e effettuato
in favore dell'appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei
lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si
applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al
progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia
ritenuto meritevole di approvazione, il contratto e risolto per
inadempimento dell'appaltatore.
7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto
esecutivo l'Amministrazione recede dal contratto e all'appaltatore è
riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in
caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.

Art. 180.
Subappalto

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente
subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento
dell'importo della categoria.
2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 111,
comma 4, lettere c), d) e l).
3. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo
deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9, della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. Il termine previsto
dall'articolo 18, comma 9, della citata legge n. 55 del 1990 decorre
dalla data di ricevimento della predetta istanza.
4. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge ai propri
consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 3, numero 5), e al comma 6 dell'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai
sensi dell'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Art. 181.
Sistemi di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:
a) in amministrazione diretta;
b) a mezzo cottimi;
c) a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di personale di
truppa.
2. Per ogni lavoro deve essere nominato un responsabile del
procedimento.

Art. 182.
Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile
del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue per mezzo di
personale dell'Amministrazione i lavori individuati all'articolo 123.
2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia
i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 183.
Lavori a mezzo cottimi

1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di
cui agli articoli 122, 123 e 124.
2. L'importo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro,
salvo i limiti di 50.000 euro per quelli di cui all'articolo 123,
comma 1, lettera b). Gli interventi indicati all'articolo 122,
concernenti la segretezza e la sicurezza, e all'articolo 123, comma
1, punto h), lavori da eseguire all'estero e all'articolo 124, lavori
a finanziamento della NATO, ovvero realizzati sul territorio
nazionale da Paesi alleati, possono essere eseguiti per qualsiasi
importo.
3. L'affidamento è preceduto da una gara informale alla quale deve
essere invitato un numero di ditte compreso fra cinque e quindici.
4. Per cottimi di importo contenuto entro 20.000 euro,
l'affidamento è regolato da lettera ordinativo. Per importo
superiore, da scrittura privata.
5. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni tecnico-amministrative di esecuzione;
d) il capitolato tecnico o condizioni tecniche di riferimento;
e) il termine di ultimazione dei lavori;
f) le modalità di pagamento;
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto
dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto, mediante
semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell'articolo 122.
6. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con
post-informazione effettuata all'Osservatorio e sono pubblicati
nell'albo dell'Ente appaltante dei nominativi degli affidatari.

Art. 184.
Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di
truppa

1. Di norma, i lavori in economia in amministrazione diretta sono
eseguiti da appositi reparti. Questi possono, altresì, procedere a
mezzo cottimi, purchè gli stessi siano già previsti nei progetti
approvati. I lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio sono
effettuati con le procedure di cui agli articoli 182 e 183, applicati
anche contemporaneamente.
2. È possibile assumere personale occasionale la cui assunzione è
sempre riferita allo specifico lavoro da eseguire. L'assunzione è
regolata dalla normativa vigente in materia. Tutti i lavori
effettuati a mezzo reparto del Genio sono eseguiti con la
responsabilità di un unico responsabile del procedimento, che
coincide con il comandante del reparto, che si avvale del personale
militare e civile in organico presso il reparto del Genio. Il
personale militare può essere costituito anche da militari volontari
inseriti in specifici ruoli di specializzazione. I materiali
necessari per l'esecuzione dei lavori sono prelevati dai magazzini
dell'Amministrazione o acquistati su piazza con le procedure
concorsuali previste dalle normative vigenti.

Art. 185.
Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia

1. La decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia è
effettuata da:
a) Geniodife o dagli organi tecnici centrali di Forza armata
limitatamente agli interventi di cui all'articolo 7, per i lavori da
eseguire a mezzo reparti del Genio, per i lavori di cui all'articolo
123, comma 1, lettere d) e f), e per i lavori di cui all'articolo
122, quando siano urgenti;
b) Geniodife per i lavori di cui all'articolo 123, comma 1,
lettere g) e h), e per quelli di cui all'articolo 124, commi 1 e 2;
c) dagli organi tecnici centrali di Forza armata, dagli organi
esecutivi del Genio di Forza armata e dai comandanti degli enti per
gli interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettere a), b) e c);
d) dagli organi esecutivi del Genio di Forza armata per gli
interventi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera e).
2. I fondi per la realizzazione di lavori in economia, da eseguire
a cura degli organi esecutivi del Genio e dei comandi degli enti sono
accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di
responsabilità per i capitoli di spesa per la manutenzione.
3. Per gli interventi decretati da Geniodife e dagli organi tecnici
centrali di Forza armata è necessaria la preventiva registrazione
del decreto di impegno della spesa.

Art. 186.
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia
determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ad eccezione
dei casi di cui all'articolo 123, comma 1, lettera g). L'urgenza deve
risultare da un verbale, in cui ne siano indicati i motivi, le cause
che l'hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da
tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia
estimativa all'organo tecnico centrale di Forza armata, di cui
all'articolo 185, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei
lavori.

Art. 187.
Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il capo dell'organo esecutivo del Genio, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo
186, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
imminente pericolo di danno a persone ovvero cose.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del
procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo previsto all'articolo 175, comma 5.
4. Il capo dell'organo esecutivo del Genio, entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori, trasmette all'organo tecnico
centrale di Forza armata l'estimativo degli stessi, unitamente al
verbale di somma urgenza, per la copertura finanziaria della spesa e
l'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma
urgenza non riporti l'approvazione, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Provvedimenti di somma urgenza che si rendessero necessari per
attivare immediate misure di difesa di interessi connessi alla
sicurezza dello Stato, possono superare i limiti di cui al comma 1.
In tali casi la decretazione della situazione di somma urgenza è
effettuata dal Ministro della difesa o dal Capo di Stato maggiore
della difesa, mentre l'affidamento dell'intervento viene disposto da
Geniodife. A prescindere dall'importo tutti gli interventi affidati
con la procedura di somma urgenza sono oggetto di regolare collaudo,
anzichè del certificato di regolare esecuzione, quale che sia il
loro importo.

Art. 188.
Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma
presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento
presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla
eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 189.
Accordo bonario

1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli
atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti
indicati dall'articolo 31-bis, della legge, il direttore dei lavori
ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento per
l'esecuzione e all'organo di collaudo ove costituito. Entro il
termine stabilito dall'articolo 204, per le proprie deduzioni
all'esplicazione delle riserve, il direttore dei lavori trasmette al
responsabile del procedimento e all'organo di collaudo, se
costituito, la propria relazione riservata.
2. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite di valore, provvede a:
a) informare l'autorità responsabile dell'approvazione del
contratto sull'esito della valutazione formulando proposta motivata
per la costituzione della commissione prevista dall'articolo 31-bis,
della legge, nei casi in cui sia facoltativa;
b) formulare proposta motivata per l'eventuale carattere
vincolante delle decisioni della commissione;
c) chiedere la nomina del componente rappresentante
l'Amministrazione della Difesa.
3. Acquisite le determinazioni dell'autorità che ha approvato il
contratto, il responsabile del procedimento comunica all'impresa
appaltatrice, entro trenta giorni dall'apposizione sul registro delle
deduzioni del direttore dei lavori sull'ultima riserva, la nomina del
componente della commissione di competenza dell'Amministrazione e
chiede la designazione del componente da parte dell'impresa medesima.
Entro lo stesso termine informa l'impresa appaltatrice delle
decisioni dell'Amministrazione di non avvalersi della predetta
commissione, nei casi in cui sia facoltativa, e invita il direttore
dei lavori e l'organo di collaudo, quando costituito, a trasmettere
al componente designato le relazioni illustrative di propria
competenza. Entro i successivi sessanta giorni, o al massimo entro
quarantacinque giorni dalla sua costituzione, la commissione formula
la proposta motivata di accordo bonario che è inoltrata
all'autorità che ha approvato il contratto, al responsabile del
procedimento e all'impresa appaltatrice. Il responsabile provvede
direttamente, entro il termine sopraindicato, a formulare la proposta
di accordo bonario nei casi in cui non sia costituita la commissione
ed attiva la procedura di cui al presente comma a ricevimento degli
atti di collaudo, di cui all'articolo 241, nel caso di riserve non
ancora definite e non oggetto di una precedente procedura di accordo
bonario.
4. L'autorità che ha approvato il contratto si pronuncia sulla
proposta di accordo bonario nel caso in cui non sia stato attribuito
carattere vincolante alle decisioni della commissione.
5. Qualora entrambe le parti aderiscano alla proposta di accordo
bonario, si procede alla sottoscrizione di apposito verbale fra
l'impresa appaltatrice e lo stesso rappresentante
dell'amministrazione che ha stipulato il contratto. La sottoscrizione
determina la definizione di ogni contestazione fino al momento
insorta.
6. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario, sono
`dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
7. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti
per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

Art. 190.
Definizione delle controversie

1. Nel caso in cui gli atti contrattuali prevedono che le eventuali
controversie insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore siano
decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio Arbitrale
per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge.
L'arbitrato ha natura rituale.
2. La ditta e l'Amministrazione nominano, nella domanda di
arbitrato e nell'atto di resistenza alla domanda, un proprio arbitro.
L'arbitro dell'Amministrazione è scelto fra gli ufficiali dirigenti
del Genio con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori
pubblici. Se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di
arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente
del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2°, del codice di
procedura civile.
3. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio
arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle
parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonchè
tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato
nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non
sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato
accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera
arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge, e
successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
4. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in
persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del
consulente tecnico d'ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco
tenuto dalla camera arbitrale.
5. Le parti possono liberamente determinare la sede del collegio
arbitrale. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio
arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale per i
lavori pubblici.
6. Il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal codice di
procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel
decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 2, della
legge.
7. Il corrispettivo dell'anticipo del saldo, spettante agli arbitri
per la decisione della controversia è versato alla camera arbitrale
dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa
di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del lodo.

Art. 191.
Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi
alleati

1. Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla
NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui
agli articoli 189 e 190.
2. Nel caso di accordo bonario, il parere è espresso:
a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife;
b) da Geniodife, su proposta degli organismi del Paese alleato
preposti all'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di arbitrato per interventi finanziati da Paesi
alleati, l'arbitro è designato da Geniodife, previo accordo con i
rappresentanti del Paese alleato.

Art. 192.
Fondi a disposizione dell'Amministrazione

1. Il fondo da porre a disposizione dell'Amministrazione risultante
dal quadro economico allegato al progetto approvato (articolo 46,
comma 1, lettera b)), ha le seguenti destinazioni:
a) rilievi, accertamenti e indagini preliminari, nonchè
eventuali prove di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale di appalto;
b) somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia
esclusi dall'appalto;
c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi
nonchè per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, e spese per l'assicurazione dei dipendenti;
d) spese per attività di consulenza o di supporto;
e) spese per commissioni giudicatrici;
f) spese per collaudi;
g) imposta sul valore aggiunto;
h) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte;
i) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell'articolo 26, comma
4, della legge.
2. Per gli allacciamenti ai servizi pubblici e per gli espropri si
provvede con fondi resi disponibili sui rispettivi capitoli di spesa.

Art. 193.
Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO

1. I fondi messi a disposizione dalla NATO hanno le seguenti
destinazioni:
a) spese per la progettazione, per ausili professionali per la
direzione e l'assistenza dei lavori, oneri per i coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) spese per i lavori e per gli imprevisti;
c) spese per i collaudi.

Art. 194.
Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al
contratto

1. Ove nel corso di esecuzione dei lavori si renda necessario
provvedere all'esecuzione di interventi in economia non previsti in
contratto, ma necessari ai fini della prosecuzione dei lavori, vi si
provvede con i fondi a disposizione per gli imprevisti, sulla base
dei prezzi indicati nella tariffa allegata al capitolato. Ai prezzi
praticati è applicato lo stesso ribasso d'asta. Nel caso siano
necessari interventi per compensare i quali non siano sufficienti le
voci di tariffa, si può ricorrere ai prezziari ufficiali da indicare
nel capitolato speciale dì appalto.

Art. 195.
Lavori di manutenzione a quantità indeterminata

1. I lavori di manutenzione che non comportano trasformazioni delle
strutture esistenti, possono eccezionalmente, ovvero quando siano
venuti meno i presupposti della programmazione, essere eseguiti con
contratti a quantità indeterminata, autorizzati dall'organo centrale
di Forza armata.
2. Nel caso di contratti di manutenzione a quantità indeterminata,
ove l'importo dei lavori necessari ecceda l'importo contrattuale,
l'organo tecnico centrale di Forza armata, su proposta del
responsabile del procedimento per l'esecuzione, può procedere
all'ulteriore spesa fino a un importo lordo pari a quello a base di
gara, comunque non superiore a 200.000 euro.
3. Sono contratti a quantità indeterminata quelli in cui la
prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di
tempo. Detti contratti sono richiesti dall'Amministrazione secondo
una pianificazione contenuta nella durata contrattuale e prevedono
pagamenti con prezzi unitari stabiliti nel contratto.

Art. 196.
Allibramento e contabilizzazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, dei lavori in
economia non previsti contrattualmente, ma resi necessari per
consentire la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, delle
somministrazioni di materiali e manodopera necessari per eseguire
interventi imprevisti finalizzati, comunque, all'esecuzione delle
opere.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti
pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa
devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare
per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di
opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonchè
dell'entità dei relativi fondi, la direzione lavori si trovi sempre
in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori
ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire
tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione
entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti
all'approssimarsi dell'esaurimento delle risorse economiche
contrattuali.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche
attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 197.
Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati
d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore
dei lavori.
3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante
che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilità, il conto finale, e le liste settimanali sono firmati
dall'appaltatore.
4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono
firmati dal titolare dell'Ente che ha nominato il direttore dei
lavori e che si identifica con il responsabile del procedimento per
l'esecuzione.

Art. 198.
Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore
dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e
l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore
nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei
lavori.
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli
avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei
terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del
direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del
procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese
dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od
aggiunte ai prezzi.
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in
occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni
e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua
firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
5. Sul giornale dei lavori è annotata ogni visita ispettiva
effettuata ed è apposta la firma dell'autorità che ha effettuato la
visita.

Art. 199.
Libretti di misura dei lavori

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione
delle lavorazioni, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione, classificata secondo la
denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il
caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente
delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti
lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano
desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto,
oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti
saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali
sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dall'assistente in contraddittorio con
l'appaltatore o con il tecnico da lui delegato e riportate su
apposito brogliaccio.

Art. 200.
Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul
quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria
di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale
eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni effettuate
dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità
attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le
aliquote sono state dedotte.

Art. 201.
Modalità della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei
lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni evitando eccessivi frazionamenti
contabili. La tenuta dei libretti può essere delegata dal direttore
dei lavori all'assistente dei lavori, sotto la sua diretta
responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma e con
quella dell'assistente, ove delegato, e curare che i libretti o i
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore
o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure; egli può
richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il
direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, anche dipendenti dall'Amministrazione, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di
grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali
disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati.

Art. 202.
Note settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchè le
provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate
dall'assistente dei lavori su un brogliaccio, per essere poi scritte
in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste
settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con
operai e mezzi d'opera da lui forniti.
2. Qualora siano previsti più assistenti, ciascuno predispone una
lista settimanale relativa alle specifiche attività alle quali è
preposto.

Art. 203.
Registro di contabilità

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro di
contabilità le cui pagine devono essere preventivamente numerate e
firmate dal responsabile del procedimento per l'esecuzione e
dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua
responsabilità, dall'assistente dei lavori da lui delegato.
3. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle
somministrazioni fatte dall'appaltatore, annotate nel libretto delle
misure o nell'apposito documento informatizzato, sono trascritte nel
registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo
della pagina del libretto nella quale è annotato l'articolo di
elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono
immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di
fare, le quali sono formulate e giustificate nel modo indicato
dall'articolo 204, nonchè le motivate deduzioni del direttore dei
lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma
dell'articolo 204, comma 5.

Art. 204.
Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o
senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato
a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede
aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone
nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori
omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente all'Amministrazione la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilità amministrative per le somme che, per tale negligenza,
l'amministrazione dovesse essere tenuta a erogare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel
termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una
precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni
sommarie. In tale caso l'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie.

Art. 205.
Sommario del registro di contabilità

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e
classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di
lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della
rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a
corpo.
3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la
quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo
da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 206.
Stato di avanzamento lavori

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di
acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel
capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite
dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una
copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi
della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 175.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità
ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi
progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria,
riepilogati nel sommario di cui all'articolo 205.
3. Sulla base dello stato di avanzamento lavori, il direttore dei
lavori predispone un certificato che, firmato dal responsabile del
procedimento per l'esecuzione, è preso a base dall'Amministrazione
per pagare la rata di acconto.
4. La trasmissione dei documenti, fra il direttore dei lavori e il
responsabile del procedimento per l'esecuzione e fra questi e le
strutture dell'Amministrazione preposte al pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori, è effettuata con modalità compatibili con i
tempi di pagamento stabiliti nei capitolati speciali di appalto.
5. Ogni certificato di acconto emesso dal direttore dei lavori e
vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, è
annotato nel registro di contabilità.

Art. 207.
Contabilizzazione separate di lavori

1. Nel caso di appalti a più capitoli di finanziamento, la
contabilità è effettuata attraverso distinti documenti contabili,
in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri
economici. I certificati di pagamento possono non essere distinti.

Art. 208.
Contratti rinnovabili

1. Nel caso di lavori rinnovabili in più esercizi annuali, i
lavori relativi a ciascun esercizio sono liquidati chiudendone la
contabilità e collaudandoli, come se fossero fra loro distinti.

Art. 209.
Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in
doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il
verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di
un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte
del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, e la consegna, qualora non
ancora eseguita, delle documentazioni richieste dal capitolato
speciale d'appalto con particolare riferimento a quelle inerenti alle
certificazioni di legge necessarie per l'esercizio di impianti. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo
certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate. L'ultimo acconto è emesso solo dopo la redazione di
quest'ultimo certificato.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere trasmesso
al responsabile del procedimento per l'esecuzione, all'Autorità che
ha approvato il contratto, con le stesse procedure previste per la
consegna dell'articolo 169.

Art. 210.
Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine
stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste
per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una
relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione
del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera,
aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi
della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali
accordi bonari intervenuti;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento
di prove;
l) le richieste di proroga e le relative determinazioni
dell'Amministrazione;
m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilità, sommario del registro di contabilita);
n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.

Art. 211.
Reclami dell'appaltatore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza,
il responsabile del procedimento per l'esecuzione invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le
riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le
quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189,
eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra
indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale è
considerato come definitivamente accettato.

Art. 212.
Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine
di cui all'articolo 211, il responsabile del procedimento per
l'esecuzione trasmette, per le successive azioni di collaudo delle
opere, a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per
gli interventi di cui all'articolo 7 e accompagnandola con una
propria relazione finale riservata, la documentazione inerente lo
svolgimento dei lavori costituito da:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi
prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e
ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 210,
comma 2;
e) domande dell'appaltatore.
2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del
procedimento per l'esecuzione esprime parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189.

Art. 213.
Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con
fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori
relativamente a prelievi di materiali dai magazzini
dell'Amministrazione.
2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma
del direttore dei lavori e sono trascritte in apposito registro e
conservate complete dei riscontri di quietanza.
3. A corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli
atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per
l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali
ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5.
4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino
all'importo di 3.500 euro e la scrittura privata per importi
superiori.
5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non
superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto
emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei
fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata
inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di
acquisto emessi durante il mese.

Art. 214.
Contabilità delle spese di lavori per cottimi

1. I cottimi sono contabilizzati con annotazione sul libretto
dell'assistente e successiva trascrizione sul registro di
contabilità. La trascrizione sul registro di contabilità è
effettuata separando i cottimi e riportando le annotazioni dal
libretto in ordine cronologico.
2. Le annotazioni sul libretto dell'assistente sono firmate da
questi e dall'appaltatore o suo rappresentante. Il registro di
contabilità è firmato, per ogni trascrizione, dal direttore dei
lavori, dall'assistente dei lavori e dall'appaltatore.
3. Qualora sia necessario, per sopravvenuta esigenza, eccedere i
quantitativi previsti per i cottimi, il responsabile del procedimento
per l'esecuzione può disporre l'aumento delle quantità senza
ricorrere ad ulteriori autorizzazioni dell'ente che ha decretato la
spesa, purchè non sia superato l'importo autorizzato e le variazioni
non eccedano il venti per cento del quantitativo preventivato.

Art. 215.
Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio

1. Oltre alle documentazioni di cui agli articoli 213 e 214, la
contabilità deve contenere, ove previsto, anche le note degli operai
occasionali.
2. Le note sono compilate giornalmente dall'assistente dei lavori
su apposito libretto nel quale sono indicate le generalità
dell'operaio, la qualifica e le ore di effettivo impiego giornaliero.
3. Ogni settimana, o al termine del lavoro se di durata inferiore,
l'assistente dei lavori trascrive le giornate degli operai su una
nota riepilogativa e la sottopone al direttore dei lavori per la
firma. Una volta firmato dal direttore dei lavori, il riepilogo è
trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le
successive azioni di verifica e di contabilizzazione delle paghe e
l'inoltro per il pagamento.

Art. 216.
Pagamento delle spese in economia

1. Per i lavori eseguiti direttamente a cura degli enti i pagamenti
sono effettuati dall'ufficio amministrativo dell'ente, o per esso
competente, sulla base di fondi specificatamente assegnati sui
capitoli di manutenzione.
2. In maniera analoga si procede per i lavori decretati dagli
organi esecutivi del Genio.
3. Per i lavori disposti da Geniodife o dagli organi tecnici
centrali di Forza armata, i pagamenti sono effettuati a mezzo di
funzionari delegati individuati nell'ambito delle strutture
amministrative più vicine agli organi esecutivi del Genio incaricati
dell'esecuzione dei lavori.
4. Per i pagamenti delle paghe degli operai occasionali, il
responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori, tramite il
reparto del Genio, garantisce che siano effettuati due pagamenti
mensili, uno in acconto e l'altro a saldo.
5. Il pagamento dei cottimi e dei materiali può avvenire solo dopo
che sia stata accertata la rispondenza di quanto eseguito o fornito
alle prescrizioni tecniche comprese nelle lettere ordinativo o
scritture private. Le modalità di accertamento sono oggetto di
apposite circolari emesse da Geniodife.

Art. 217.
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa
bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma
dell'articolo 2219 del codice civile.
2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di
contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a
fogli numerati e firmati sul frontespizio dal responsabile del
procedimento per l'esecuzione.
3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, i brogliacci
sono anch'essi costituiti da fogli numerati e firmati sul
frontespizio dal responsabile del procedimento per l'esecuzione.
4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dall'ufficiale
rogante.

Art. 218.
Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui
libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti
immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 219.
Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle
somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'appaltatore ovvero
di chi lo rappresenta.
2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i
risultati delle operazioni di cui al comma 1, iscritti a libretto od
a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla
fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha
eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal
tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure.
3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure
riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle
misure prese.
4. È firmato dall'appaltatore o dal suo rappresentante il giornale
dei lavori per la sola parte relativa alla consistenza giornaliera
delle maestranze e dei mezzi presenti in cantiere.

Art. 220.
Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete
secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed
assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle
operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive
ogni documento contabile.
3. Il responsabile del procedimento per l'esecuzione, dopo averli
riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la
contabilità.

Art. 221.
Contabilità soggette a revisione

1. Tutte le contabilità dei lavori eseguiti a ditta, a cottimo
fino all'importo di 200.000 euro e con i reparti del Genio sono
verificate prima del pagamento del saldo.
2. L'autorità responsabile dell'approvazione del collaudo può
disporre, per motivi eccezionali, anche una revisione preventiva
all'effettuazione delle operazioni di collaudo.

Art. 222.
Modalità delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili

1. La revisione è effettuata da uffici di revisione organicamente
inseriti nelle strutture alle quali è demandata la nomina dei
collaudatori.
2. Gli uffici di revisione possono richiedere agli organi esecutivi
del Genio l'integrazione dei documenti contabili trasmessi con
ulteriori disegni, relazioni, certificazioni e altra documentazione
ritenuta necessaria.
3. Nei casi di cui all'articolo 221, comma 2, le osservazioni
dell'ufficio sono fornite al collaudatore e trasmesse al responsabile
del procedimento per l'esecuzione delle opere affinchè si attivi
prima dell'avvio delle operazioni di collaudo per la regolarizzazione
delle carenze riscontrate. L'autorità che dispone il collaudo può
comunicare al solo collaudatore osservazioni di particolare rilievo.
4. Al termine delle operazioni di collaudo provvisorio, la
contabilità è sottoposta all'ufficio di revisione per la verifica
delle correzioni disposte dal collaudatore e per la revisione
contabile finale propedeutica alla definitiva approvazione del
collaudo da parte dell'Amministrazione.

Art. 223.
Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera
o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto,
delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare
che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei
materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure
espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve
dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel
registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente regolamento.
3. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a) quando si tratti di opere e lavori di particolare
complessità;
b) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, lettera b), punto 1), della legge;
c) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali;
d) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non
abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo
finale;
e) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla
soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni;
f) nei casi in cui, in relazione all'evoluzione esecutiva dei
lavori, l'Amministrazione lo reputi necessario.

Art. 224.
Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo

1. I collaudi sono di norma eseguiti da ufficiali del Genio con
anzianità di grado superiore a quella del direttore dei lavori con
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e
categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo
importo che non abbiano avuto ingerenze nelle fasi di progettazione,
affidamento ed esecuzione dei lavori da collaudare, nonchè nella
trattazione degli eventuali contenziosi con la ditta e nell'attività
di controllo. Può far parte della commissione di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, un funzionario amministrativo
che abbia prestato servizio a Geniodife per almeno cinque anni e
dotato di riconosciuta professionalità, ovvero di idonea esperienza
e di adeguato titolo di studio in relazione alla natura
dell'intervento da collaudare.
2. I collaudi possono anche essere eseguiti da ufficiali del Genio
in ausiliaria o della riserva, ai sensi della legge 26 giugno 1965,
n. 812, purchè in possesso dei requisiti di anzianità indicati al
comma 1.
3. I collaudatori sono iscritti in un Albo del Ministero della
difesa, redatto e aggiornato da Geniodife, che riporta, per gli scopi
di cui all'articolo 28, comma 4, della legge, il titolo di studio e
le specifiche qualificazioni. Nell'individuazione dei collaudatori,
si tiene conto dei requisiti professionali necessari in relazione
alla natura delle opere da collaudare.
4. In casi di particolare complessità tecnica delle opere da
collaudare, l'Amministrazione può avvalersi, con decisione motivata,
di professionisti esterni di riconosciuta preparazione nel settore,
avvalendosi degli elenchi istituiti presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Art. 225.
Nomina del collaudatore

1. Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
l'autorità responsabile dell'approvazione del contratto attribuisce
l'incarico del collaudo a uno dei soggetti individuati all'articolo
precedente.
2. Nel caso di collaudo in corso d'opera l'incarico è assegnato
entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare complessità, che richiedono
più professionalità, il collaudo è affidato ad una commissione di
collaudo composta da tre membri tra i quali Geniodife designa il
presidente della commissione.
4. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è
affidato anche il collaudo statico, purchè essi abbiano i requisiti
previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate
sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle
norme sismiche. Ove necessario, in corso d'opera, può essere
nominato un collaudatore statico.

Art. 226.
Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei
lavori, qualora eseguiti all'esterno di sedimi o installazioni
militari, il responsabile del procedimento per l'esecuzione dà
avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio sono
stati eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso
contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine
non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio
degli annunzi legali della Provincia.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile
del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i
crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i
documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.

Art. 227.
Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
trasmette all'organo di collaudo, entro centoventi giorni dalla data
di ultimazione dei lavori, oltre alla documentazione relativa al
conto finale:
a) copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i
suoi allegati, nonchè dei progetti e delle eventuali perizie di
variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) originale di tutti i documenti contabili o giustificativi
prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori
documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.
2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile
del procedimento per la fase di esecuzione trasmette all'organo di
collaudo:
a) copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto
nonchè delle eventuali varianti approvate;
b) copia del programma contrattualmente adottato ai fini del
riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di
esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore
dei lavori;
c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o
aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di
sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri
atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;
f) verbali di prova sui materiali, nonchè le relative
certificazioni di qualità.
3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate
tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.
4. Ferma restando la responsabilità dell'organo di collaudo, nel
custodire la documentazione ricevuta in originale, il responsabile
del procedimento custodisce la copia conforme.

Art. 228.
Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il
giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del
procedimento per l'esecuzione, nonchè l'autorità che gli ha
attribuito l'incarico. Il responsabile del procedimento per
l'esecuzione ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore
dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della
contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati
dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinchè intervengano alle
visite di collaudo.
2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti
di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni,
anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.
3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene
alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due
testimoni estranei all'Amministrazione e la relativa spesa è posta a
carico dell'appaltatore.
4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite
di collaudo.

Art. 229.
Estensione delle verificazioni di collaudo

1. Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei
mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata
attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo
giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore
rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi,
comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente
operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente
derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.
Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo
nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso
d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle
fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede
di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa
successivamente all'esecuzione;
b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori
rispetto al programma.
3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e
delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale
comunicazione all'appaltatore, al responsabile del procedimento per
l'esecuzione e all'autorità che gli ha affidato l'incarico, con la
indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi
attribuibili all'organo di collaudo, l'autorità che ha affidato
l'incarico, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il
completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali revoca
l'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto
per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. L'Amministrazione può richiedere al collaudatore in corso
d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e
situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 230.
Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione
dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi,
il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Art. 231.
Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che
contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell'opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli
estremi delle rispettive loro approvazioni;
e) l'importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di
ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle
eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del
collaudatore o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che,
sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti
dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche
compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i
risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati
sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono
eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un
accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I
relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento
entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono
anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini
contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti
necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità
dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti
di rispettiva competenza.
4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e
dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori. Detti
processi verbali sono, inoltre, firmati dagli assistenti che hanno
collaborato nell'esecuzione dei lavori.
5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel
capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale
maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di
collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la
regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei
lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di
visita.

Art. 232.
Relazioni

1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui
raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita
con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui
l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di
collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri
del responsabile del procedimento:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il
proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali
sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle
modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve
dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o
in malafede.

Art. 233.
Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto,
le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune
rettifiche nel conto finale.
2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le
operazioni e ne riferisce all'Amministrazione e al responsabile del
procedimento per l'esecuzione, presentandogli le sue proposte.

Art. 234.
Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze
riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro
assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione
del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 239.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono
riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è
rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei
lavori, confermata dal responsabile del procedimento per
l'esecuzione, risulti che l'appaltatore abbia completamente e
regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la
facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità
dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è
strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti,
deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 235.
Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Qualora esistano eccedenze su quanto autorizzato ed approvato,
comunicate dall'appaltatore in sede di collaudo, pena la decadenza di
ogni eventuale diritto di risarcimento, o rilevate dall'organo di
collaudo, quest'ultimo sospende il rilascio del certificato di
collaudo e ne riferisce all'autorità che gli ha conferito l'incarico
e al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.
2. Nel caso in cui l'autorità ritenga che le lavorazioni
riguardanti l'eccedenza siano meritevoli di collaudo, l'organo di
collaudo accerta e segnala l'utilità delle stesse in rapporto
all'opera e all'arricchimento intervenuto. La valutazione
dell'arricchimento è effettuata con le modalità previste
dall'articolo 173, comma 6, con esclusione della quota di utili per
l'impresa, nonchè delle somme per interessi e rivalutazione
monetaria.
3. L'autorità, acquisito anche il parere del responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, si pronuncia sul
riconoscimento delle lavorazioni eccedenti e, qualora ritenute
accettabili, ne autorizza il pagamento o con fondi compresi nel
quadro economico, ove disponibili, o mediante ulteriore assegnazione
da emettere a cura degli Enti programmatori.
4. Qualora le lavorazioni eccedenti non siano ritenute accettabili,
l'appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla demolizione delle
opere eccedenti e al ripristino dello stato dei luoghi, a sue cure e
spese.
5. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate
fatta dall'Amministrazione non libera il direttore dei lavori e il
personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per
averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 236.
Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo
di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il
certificato di collaudo che deve contenere:
a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al
lavoro;
b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche
effettuate.
2. Nel certificato l'organo di collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando
partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale;
b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per
danni da rifondere all'Amministrazione per maggiori spese dipendenti
dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo;
c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio di
revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità
dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra
specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal
termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato anche se l'atto
formale di approvazione non è intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo
l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi
dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo.

Art. 237.
Consegna anticipata delle opere

1. Qualora l'ente utente abbia necessità di occupare od utilizzare
l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro
realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio di cui
all'articolo 236, comma 3, il responsabile del procedimento per la
fase di esecuzione può autorizzare la presa in consegna anticipata a
condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico e
le omologazioni e certificazioni richieste dalle norme vigenti per
l'esercizio di impianti;
b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici,
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale
d'appalto;
d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato,
da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Ai fini della predetta consegna anticipata l'organo di collaudo,
qualora costituito ovvero un collaudatore tecnico nominato dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione, attesta l'esistenza
delle condizioni sopra specificate nonchè effettua le necessarie
constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera
siano possibili senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione
e senza ledere i patti contrattuali. Il collaudatore tecnico redige
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore, da vistare dal responsabile del procedimento per
l'esecuzione, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene.
3. Il collaudatore tecnico può anche coincidere con il direttore
dei lavori.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al
riguardo, e sulle responsabilità contrattuali dell'appaltatore.

Art. 238.
Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore
abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad
esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando
non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel
rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore
rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da
comprovarsi con apposito certificato del responsabile del
procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da
prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 239.
Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non
collaudabili, ne informa l'Amministrazione trasmettendo, tramite il
responsabile del procedimento per l'esecuzione, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonchè le relazioni con le
proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 232.

Art. 240.
Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo è firmato dall'appaltatore, dal
direttore dei lavori e dagli assistenti dei lavori contestualmente
alla sua redazione da parte dell'organo di collaudo.
All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo
prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le
conseguenze previste.
3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento
sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di
collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove
visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 241.
Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del
mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette all'Amministrazione
i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato del responsabile del procedimento di cui
all'articolo 234, comma 2;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al
certificato di collaudo.
2. L'Amministrazione, preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in
relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli
atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del
certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori di cui all'articolo 226. Le
deliberazioni dell'Amministrazione sono notificate all'appaltatore.

Art. 242.
Svincolo della cauzione

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 245, si
procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata
di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare
esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Art. 243.
Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni
sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da
tutti i componenti della commissione.
2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della
commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a
maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il
componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso
negli atti del collaudo.

Art. 244.
Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica

1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della legge, sono lavori di
grande rilevanza economica o di particolare complessità quelli di
importo superiore a 25.000.000 di euro. Per tali lavori il collaudo
è effettuato sulla base della certificazione di qualità di
materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo
complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.

Art. 245.
Certificato di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore
dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre
mesi dall'ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui
all'articolo 232.

Art. 246.
Approvazione degli atti di collaudo

1. Finchè non è intervenuta l'approvazione degli atti di
collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo
collaudo.

Art. 247.
Compenso spettante ai collaudatori

1. I compensi spettanti ai funzionari di cui all'articolo 224,
comma 1 e 2, sono determinati secondo le previsioni del regolamento
di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, adottato con decreto
del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90. Ai predetti
funzionari compete anche il riconoscimento degli oneri di missione
secondo le normative vigenti.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti
all'organico dell'Amministrazione, per l'effettuazione del collaudo e
della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le
tariffe professionali degli ingegneri ed architetti con le riduzioni
eventualmente previste per l'espletamento di attività per la
pubblica amministrazione con i limiti di cui all'articolo 12-bis del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, con
legge 26 aprile 1989, n. 155.
3. L'importo da prendere a base del compenso di cui al comma 2 è
quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di
eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve
dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25
per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una
sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione. Per i
collaudi in corso d'opera, il compenso determinato come sopra è
aumentato del 20 per cento. Il rimborso delle spese accessorie
previsto dalla tariffa professionale può essere determinato
forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per
cento del compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale
può essere elevata fino al 60 per cento.
4. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei
collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo
intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Art. 248.
Lavori soggetti a collaudo

1. Sono soggetti a collaudo tutti i lavori di cui agli articoli
122, 123 e 124, eseguiti con cottimi, in amministrazione diretta e
mediante i reparti del Genio anche con l'ausilio di personale di
truppa.
2. Non sono soggetti a collaudo gli interventi in amministrazione
diretta e quelli a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i
quali è rilasciato un certificato di buona esecuzione redatto dal
responsabile del procedimento per l'esecuzione.
3. Per i lavori di manutenzione eseguiti con soli cottimi, l'Ente
che ha decretato l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 185,
può disporre anche la redazione di un certificato di regolare
esecuzione da parte del direttore dei lavori.

Art. 249.
Nomina dei collaudatori

1. I collaudatori sono nominati da Geniodife e dall'organo tecnico
centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7,
con le stesse modalità di cui all'articolo 225 e nell'ambito dei
soggetti di cui all'articolo 224, commi 1 e 2.
2. Per gli interventi decretati dai comandanti degli enti di Forza
armata, il collaudatore è nominato dal capo dell'organo esecutivo
del Genio di Forza armata competente per giurisdizione.

Art. 250.
Documenti da consegnare al collaudatore

1. Per il collaudo dei lavori sono forniti al collaudatore il
progetto, i rendiconti delle spese effettuate per manodopera,
materiali e noleggi, completi di fatture quietanziate, per i lavori
in amministrazione diretta e i documenti relativi ai cottimi da
presentare in maniera analoga a quanto previsto per la contabilità
dei lavori ad impresa.

Art. 251.
Certificato di collaudo

1. Il collaudatore, effettuate le operazioni di verifica tecnica
dei lavori e contabile della documentazione di cui all'articolo 250,
provvede alla redazione del certificato di collaudo che è firmato
anche dal direttore dei lavori e dall'assistente dei lavori.
2. Ove riscontri elementi di particolare rilievo
tecnico-amministrativo, il collaudatore redige una relazione
riservata da inviare a Geniodife, anche se l'intervento sia stato
decretato da altro ente.

Art. 252.
Collaudo delle opere a finanziamento della NATO

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della
NATO è eseguito con le procedure di cui ai Capi I e II.
2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il
documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del
Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione
tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della
NATO.
3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della
NATO non ha effetti sui termini di cui all'articolo 233.

Art. 253.
Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento di Paesi
alleati è disposto da Geniodife con le stesse procedure di cui ai
Capi I, II e III.
2. Il collaudo è limitato agli aspetti tecnici con verifica che
siano state rispettate tutte le normative vigenti, con particolare
riferimento a quelle di carattere strutturale ed impiantistico,
compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini
dell'esercizio degli impianti.
3. Il collaudo amministrativo delle opere è eseguito dagli
organismi del paese alleato.

Art. 254.
Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale

1. Nel caso di opere eseguite dai reparti del Genio o da ditte
dell'Unione europea il collaudo è disposto da Geniodife con le
medesime procedure di cui ai Capi I, II e III ad esclusione di quelle
di cui all'articolo 226.
2. Nel caso di opere eseguite da ditte locali diverse da quelle di
cui al comma 1, il collaudo è disposto da Geniodife, nel rispetto
delle procedure del Paese straniero che sono integralmente richiamate
nei contratti di cui all'articolo 158.
3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica della contabilità
finale e la nomina dei collaudatori seguono le stesse procedure di
cui ai Capi I, II e III.

Art. 255.
Consegna delle opere all'Ente di impiego

1. Al termine delle operazioni di collaudo e nei casi di cui
all'articolo 237, si provvede alla consegna dell'infrastruttura
realizzata, o soggetta a lavori, fra il direttore dei lavori ed il
comandante dell'ente o suo delegato.
2. La consegna è formalizzata in un verbale di consegna da
sottoporre successivamente al visto del capo dell'organo esecutivo
del Genio competente.
3. Il verbale di consegna contiene la descrizione delle opere in
fase di consegna, con esplicitazione dei criteri di uso. Al verbale
sono allegate tutte le plarimetrie atte ad individuare la geometria
delle opere realizzate, nonchè, ove previsto, tutti gli schemi degli
impianti con esplicitazione dei criteri di funzionamento, delle
modalità di gestione e del piano di manutenzione dell'opera.

Art. 256.
Responsabilità del consegnatario

1. Con la consegna delle opere, di cui all'articolo 255, il
comandante dell'ente diventa responsabile per la conservazione.
2. Il comandante dell'ente può fare eseguire sull'infrastruttura
esclusivamente le manutenzioni di cui all'articolo 123, comma 1,
lettere a), b) e c), e non può procedere a nessuna trasformazione e
modifica dell'architettura, interna ed esterna, dell'immobile e degli
impianti installati. La manutenzione consentita è mirata alla sola
sostituzione di componenti e di parti deteriorate.
3. Le esigenze di trasformazione e modifica delle infrastrutture
sono rappresentate agli enti programmatori, per le determinazioni di
inserimento nella programmazione triennale.

Art. 257.
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
a) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente
regolamento per i lavori del Genio militare;
b) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, concernente condizioni
generali per l'appalto dei lavori del Genio militare;
c) il regio decreto 17 marzo 1932, n. 367, concernente capitolato
generale tecnico per l'eseguimento dei lavori del Genio militare;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n.
939, concernente il regolamento per i lavori, le provviste e i
servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e
periferici del Ministero della difesa.

Art. 258.
Disposizioni transitorie

1. Le norme che disciplinano i compiti dei dipendenti
dell'Amministrazione, comunque interessati all'esecuzione dei lavori,
sono di immediata applicazione.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il
contenuto delle obbligazioni del contratto, si applicano, ai
contratti stipulati, successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di
svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori e
servizi si applicano ai bandi pubblicati, successivamente alla loro
data di entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 349

Allegato A
(previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B
(previsto dall'art. 101, comma 1, lettera b), numero 3)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C
(previsto dall'art. 119, comma 11)

MODELLI DI BANDI DI GARA E DI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono
telex e telefax dell'Ente appaltante.
2. a) Luogo di esecuzione;
2. b) natura ed entità dei lavori e, se l'opera è suddivisa in
lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
2. c) se disponibile, stima della forcella del costo dei lavori
previsti.
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di
aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
3. b) se nota, data provvisoria dell'inizio dei lavori;
3. c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei
lavori.
4. Se note, condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione
dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia.
5. Altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
8. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel
campo di applicazione dell'accordo.

Allegato D
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'Ente appaltante.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per
lavori complementari e, se nota, una stima dei calendario entro i
quali tale opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per
uno, per più o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei
lavori.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere
chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
3. b) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma
necessaria per ottenere tali documenti.
6. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte;
3. b) data, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o
riferimento alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che
l'imprenditore deve soddisfare:
a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato
dalla propria offerta;
b) criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione
dell'appalto. I criteri diversi del prezzo più basso sono menzionati
qualora non figurino nel capitolato d'oneri;
c) eventuale divieto di varianti;
d) altre informazioni;
e) data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione;
f) data di spedizione del bando di gara;
g) data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
h) eventuali indicazioni del fatto che l'appalto rientra nel
campo d'applicazione dell'accordo.

Allegato E
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e teletax dell'Ente appaltante.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata;
3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per
lavori complementari e, se nota, una stima del calendario entro i
quali tali opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per
uno, per più o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei
lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare
offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento c/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria di
imprenditori, nonchè le condizioni minime di carattere economico e
tecnico che quest'ultimo deve soddisfare.
11. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto qualora
non figurino nell'invito a presentare offerte.
12. Eventuale divieto di varianti.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel
campo di applicazione dell'accordo.

Allegato F
(previsto dall'art. 119, comma 11)

PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono,
telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
3. b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura
accelerata;
3. c) forma del contratto oggetto del bando di gara.
3. a) Luogo di esecuzione;
3. b) natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera, comprese eventuali opzioni per
ulteriori lavori e, se nota, una stima del calendario entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate;
3. c) se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di
grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per
uno, per più o per l'insieme dei lotti;
3. d) indicazioni relative alla finalità dell'opera o
dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti.
4. Termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei
lavori.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento d'imprenditori aggiudicatario dell'appalto.
6. a) Data limite di ricevimento delle domande di partecipazione;
3. b) indirizzo cui devono essere trasmesse;
3. c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell'imprenditore, nonchè informazioni e formalità necessarie per
la valutazione delle capacità minime di carattere economico e
tecnico che quest'ultimo deve possedere.
10. Eventuale divieto di varianti.
11. Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
13. Altre informazioni.
14. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
15. Data di spedizione del bando di gara.
16. Data di ricevimento del bando di gara da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
17. Data o date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel
campo di applicazione dell'accordo.

Allegato G
(previsto dall'art. 119, comma 11)

APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura
negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura.
3. Data di aggiudicazione dell'appalto.
4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. Numero di offerte ricevute.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell'opera costruita.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione
ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono
essere subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
13. Data di spedizione del presente avviso.
14. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.