Serie Generale n. 303 del 28-12-1996
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996
Approvazione della perizia di variante relativa alla sistemazione rete viaria di Potenza e Tito. (GU Serie Generale n.303 del 28-12-1996)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo n. 96, del 3 aprile 1993, e successive
modifiche;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7
prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche
essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere
complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se
si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle
opere medesime, purchè nell'ambito dell'importo previsto in
convenzione";
Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte
dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per
l'approvazione delle variazioni progettuali;
Vista la convenzione n. 283/88, stipulata in data 27 settembre 1989
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il
consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza regolante il
finanziamento per assicurare la realizzazione della sistemazione
viaria di Potenza e Tito;
Tenuto conto che il predetto consorzio ha approvato con delibera n.
61 del 18 marzo 1996 apposita perizia di variante, richiedendone
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, e con
delibera n. 163 dell'11 giugno 1996, il quadro economico definitivo;
Considerato che il Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici, ha rilevato come la redazione della variante trovi le sue
motivazioni nell'opportunità di effettuare una serie di lavori
resisi necessari per ottemperare ad alcune prescrizioni e per
adeguarsi alle nuove normative del codice della strada;
Considerato che il Nucleo ispettivo ha constatato che non
sussistono ostacoli al completamento del progetto, ridefinito con la
perizia di variante proposta dal consorzio;
Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
Delibera:
1. Di approvare la perizia di variante deliberata dal consiglio
d'amministrazione del consorzio per lo sviluppo industriale di
Potenza il 18 marzo 1996.
2. Di approvare il nuovo quadro economico:
====================================================================
Quadro economico | Valori in milioni di lire
|____________________________________
Descrizione | da conv. | da aggiu.ne | definitivo
_______________________________|__________|_____________|___________
3.1. Lavori (compresi espr.) 13.804 13.766 13.572
3.2. Imprevisti 686 686 -
3.3. Lievitazione prezzi 200 200 978
3.4. Spese generali 1.680 1.680 1.680
3.5. I.V.A. 2.944 2.944 3.084
3.6. Ribassi d'asta - 38 -
Totale 19.314 19.314 19.314
3. Di concedere la proroga richiesta per la chiusura della
convenzione fino al 31 dicembre 1996.
Roma, 9 ottobre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 321