Serie Generale n. 120 del 25-5-2005
SUPPLEMENTI STRAORDINARI
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
ORDINANZA 16 settembre 2004
Lavori propedeutici allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo della Regione Lombardia stipulato con la Societa' Eleca di Cantu' - Racc. CD41/2003. Approvazione perizia di variante in diminuzione n. 1. (Ordinanza n. 219). (GU Serie Generale n.120 del 25-05-2005 - Suppl. Straordinario n. 120)

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:
- con DPCM in data 3 maggio 2002 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio della città di Milano - prorogato con DPCM
del 29 novembre 2002 fino al 31.12.2003, con DPCM del 19 dicembre
2003 al 30 giugno 2004 e con successivo DPCM del 9 luglio 2004 a
tutto il 30 novembre 2004 - in relazione agli ingenti danni
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la
sede della Regione Lombardia;
- con Ordinanza del 7 giugno 2002 n. 3219 il Ministro
dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
- ha nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza l'Assessore agli Affari Generali e Personale della
Regione Lombardia (art. 1);
- con Ordinanza del Presidente del Consialio dei Ministri n. 3288
del 27/05/03 stato modificato l'art. 1 comma 1 della citata ordinanza
3219/02, nominando Commissario Delegato il Presidente della Regione
Lombardia e conferendo allo stesso facoltà di avvalersi di un
Soggetto Attuatore cui affidare specifici settori di intervento
diretti al superariento della predetta situazione emergenziale;
- con ordinanza commissariale n. 180 del 2 agosto 2004 è stato
conferito incarico di Soggetto Attuatore al dirigente dell'Unità
Organizzativa Contratti e Patrimonio e Operativi della Direzione
Generale "Risorse e Bilancio", dott.ssa Rita Amabile.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 54 del 15 maggio 2003 - integrata con
l'ordinanza n. 90 del 17.07.03 - di affidamento diretto
dell'esecuzione dei lavori propedeutici allo smontaggio e rimontaggio
delle facciate del Palazzo Pirelli alla Società Eleca S.p.A., già
affidataria della ristrutturazione impiantistica del Palazzo della
Regione Lombardia ai sensi dei contratto n. rep. 3371/98;
ACCERTATO che in data 05.08.2003 è stato sottoscritto il
contratto di appalto con la Ditta Eleca S.p.A. relativo ai lavori
propedeutici in argomento;
VISTI gli atti di perizia di variante n. 1 presentati dalla
Direzione Lavori con nota del 30 luglio 2004 prot. B1.2004.0073366
ed, in particolare, la relazione tecnica dalla quale si evince che:
- successivamente al completamento dei progetto esecutivo di
restauro delle facciate del Palazzo Pirelli sono stati rilevati come
necessari interventi ulteriori di smontaggio - identificati cen le
lettere, dalla a) alla q) - nonchè nuovo profilo metallico di
raccordo tra solette e facciate medesime;
- durante lo smontaggio dei pannelli di compartimentazione
orizzontale perimetrale non è stato possibile recuperare i pannelli
dei piani dal 2° all'11°;
- la validazione del progetto architettonico relativo ai lotti B
e C ed il cambiamento degli assetti distributivi interni ha
comportato lo stralcio di opere di rimontaggio non più necessarie;

VALUTATO che le suddette variazioni contrattuali in diminuzione
integrano la fattispecie di cui 12 dei Dm n. 45/2000;
RITENUTO in ragione di tutto quano sopra esposto di dover
approvare la perizia di variante in argomento che comporta una
diminuzione complessiva dell'importo di contratto pari ad 
119.573,93=

DISPONE

1. Per le motivazioni in premessa addotte che si intendono
integralmente riportata di approvare la perizia di variante in
diminuzione affluente l'appalto relativo alle opere propedeuatiche
allo smontaggio e rimontaggio delle facciate del Palazzo Pirelli,
costituita dalla relazione tecnica di accompagnamento e quadro
economico di raffronto, verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1,
2, 3, schede di analisi nuovi prezzi e screma di atto di
sottomissione, comportante la detrazione pari ad  119.673,93;
2. di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della
perizia di cui al precedente punto 1 viene ridete minato in
complessivi  1.707.175,26=.

D'Ordine del Commissario delegato
il Soggetto attuatore
Amabile