京津城际铁路

概述

京津城際鐵路由北京南站始發，終點站為天津站，目前有部分車次的終點站為天津西站或濱海站。正線全長113.544公里，北京南站至天津站的實際里程全長116.939公里，運價里程120公里，總投資133.24億元人民幣，其中約85%、總長100.171公里的路段為高架路線，設北京南、亦莊、武清、天津等四座車站，並預留永樂站建設用地。京津城際鐵路自北京南站東端引出，沿京滬鐵路往東，下穿玉蜓橋沿南護城河至左安門後折向東南，再沿北京經濟技術開發區東側的京津第二高速通道出京，直抵天津站。工程於2005年7月4日開工建設，在2008年8月1日，即北京奧運開幕前一星期，作為奧運會交通配套工程投入營運。試驗最高時速394.3公里，正式最高營運時速為350公里，商業運行速度約330公里/小時，全程直達運行時間約為30分鐘，平均運行速度為240公里/小時。
京津城際鐵路的管轄和權益由「京津城際鐵路有限責任公司」擁有，此公司由鐵道部、北京市及天津市政府，在2005年7月共同組建。至2005年12月，中國海洋石油正式宣布參與該鐵路投資，由旗下中國海洋石油基地集團有限責任公司出資17億，獲得了京津城際鐵路有限責任公司的19.5%股權。由2008年11月10日起，《京津城際鐵路委託北京鐵路局運輸管理協議》簽署生效後，交由北京鐵路局負責京津城際鐵路的旅客運輸等相關業務。

前期準備

2002年2月，天津南開大學教授劉秉鐮在「京津經濟一體化戰略研究與建議」的課題討論上，首次提出在在北京和天津之間建設高速鐵路。他認為在京津經濟一體化過程中，交通一體化是一個重要表現，高速鐵路可將兩市的路程時間縮短到半小時。2003年6月起，鐵道部和京津兩市政府開始進行初商。2004年1月，國務院常務會議通過《中長期鐵路網規劃》，京津城際鐵路被列入其中。2004年10月24日，鐵道部與北京市、天津市政府聯合確定了路線規劃。2004年12月3日，《京津城際軌道交通項目可行性研究報告》經國務院總理辦公會討論通過，京津城際鐵路正式立項。2005年3月3日，鐵道部部長劉志軍、北京市市長王岐山、天津市市長戴相龍共同主持召開「京津城際軌道交通系統建設領導小組」會議。會議確定了鐵路建設的融資方式。

建設歷程

2005年7月4日，京津城際鐵路正式動工。整個京津城際軌道交通系統建設工程採用「兩點一線」建設策略，即分為京津城際鐵路、北京南站、天津站交通樞紐改造工程三大部分同步進行。2005年9月7日，京津城際鐵路有限責任公司掛牌。該公司由北京鐵路局、天津城市基礎設施建設投資集團有限公司和北京市基礎設施投資有限公司分別作為鐵道部、天津市政府和北京市政府的出資者代表共同出資設立。2007年8月，路基和橋梁工程完成。2007年10月31日，完成軌道博格板鋪設。2007年11月13日，開始鋪設路軌。京津城際鐵路全線使用的100米長鋼軌全部產自攀枝花鋼鐵公司，總重量達27000噸，並採用500米長鋼軌工地焊接施工工藝。2007年12月16日，全路線軌鋪通。2007年12月19日，由中國中鐵電氣化局負責的電氣化接觸網作業施工全面展開2008年2月2日，電氣化工程完成，電網開始通電。2008年3月，京津城際鐵路建設進入系統聯調聯試階段，包括動車組型式試驗、集成試驗、綜合試驗和試運行四大部分。2008年5月13日，一列由北京南站開往天津站的CRH2C型電聯車（CRH2-061C）在試驗時以時速372公里創造了當時中國國內輪軌列車的最快速度。2008年6月24日，一列CRH3C型電聯車（CRH3-001C）在京津城際鐵路上試驗時達到了時速394.3公里，打破了於5月13日由CRH2C動車組創造的記錄，並刷新了中國目前輪軌列車的最高速度。2008年7月1日，京津城際鐵路開始按正式營運條件不載客試運行，以驗證列車追蹤運行間隔、車站接發列車間隔等情況，同時安排模擬設備故障和惡劣天氣情況下的應急演練。

開通營運

京津城際鐵路於2008年8月1日正式通車營運，國務院副總理張德江、北京市委書記劉淇、天津市委書記張高麗出席了京津城際鐵路通車營運儀式。當日起開通京津城際列車47對，部份車次停靠武清站。2008年9月27日，溫家寶總理考察京津城際鐵路，對鐵路建設提出「質量、節能、節地和環保」的要求。2008年12月，鐵道部推出對京津城際鐵路的凍害、大風、暴雪等預案措施，要求全天24小時對路線風速進行監控，並安裝道岔加熱融雪器。2009年3月4日，香港特首曾蔭權乘坐京津城際高速列車到天津訪問。2009年8月1日，京津城際鐵路開通營運一周年。一年內京津城際高速列車共發送旅客1870萬人，列車正點率達98%，列車平均上座率達到了近70%，並且還有200多次來自世界各地，包括美國、俄羅斯、日本等地的國家元首、政要、鐵路考察團隊訪問京津城際鐵路。
2009年10月1日，京津城際延伸線，即津濱城際鐵路動工，北京南站到濱海新區核心區的濱海站預計40餘分鐘。于家堡延伸段於2015年9月20日開通，京津城際列車在天津中心城區與濱海新區核心區之間運行時不再走行津山鐵路，運行時間也大幅縮短。

牽引供電

當高速列車以時速350公里，即近每秒100米的高速運行狀態下，對接觸網及集電弓之間的受流穩定性，以及電氣化鐵路供電設備都有很高的要求。京津城際鐵路採用SCADA系統作遠程監控，並在中國首次採用了鎂銅合金、小斷面（120毫米）、高張力的輕量化簡單鏈型帶加強線懸掛接觸網系統。全線設3個牽引變電所、4個分區所和2個開閉所。

通信信號與調度

京津城際鐵路全線採用GSM-R鐵路數字移動通信系統，實現了移動話音通信和無線數據傳輸；又使用了ETCS-1級、CTCS-2級信號系統，以及CTCS-3D（中國高速鐵路列車控制地面數字傳輸系統）級信號系統，設計最小發車間隔為3分鐘。在營運調度方面，京津城際鐵路應用分散自律型調度集中系統（CTC），對全線運行列車實現集中調度控制。

安全保障

為避免自然災害影響鐵路行車安全，京津城際鐵路全線建立了包括防風預警監測、地震監測系統和異物侵限監測等的防災安全監控系統。另外，鐵路全線也設有綜合接地系統，無砟軌道、接觸網柱、站臺、聲屏障、擋牆均接有接地。

購票

在京津城際鐵路沿線各站點（包括北京南站、天津站、武清站）均設置有人工售票窗口和由廣電運通公司研製的自動售票機。自動售票機可以接收100元、50元、20元、10元、5元人民幣的紙幣，並支持銀行卡付款。截至2009年6月，通過自動售票機發售的車票已佔到全部京津城際列車車票的24%。
2009年3月7日，京津城際鐵路推出「京津城際鐵路快通卡」，使用非接觸式IC卡系統，可反覆充值使用。「京津城際鐵路快通卡」分普通卡和金卡兩種，普通卡售價為人民幣1000元，可乘坐京津城際動車組的二等車廂，卡內最高儲值金額不能超過人民幣1000元。而金卡售價為人民幣3000元，可乘坐京津城際動車組的一等車廂，卡內最高儲值金額不能超過人民幣5000元。截至2009年7月22日，已發售快通卡13700張，刷卡人數累計8.2萬，單趟列車刷卡乘車人數最高為93人。2011年6月1日，為配合全國動車組車票實名制，京津城際快通卡系統進行升級改造，所有持該卡的旅客需攜帶有效身份證件原件，否則將無法進站乘車。自2012年7月22日起，原「京津城際鐵路快通卡」停止使用，以新推出的「中鐵銀通卡」取代「京津城際鐵路快通卡」，旅客可在2012年10月31日前辦理退卡及置換業務。
2011年6月12日起，鐵路網上購票率先在京津城際鐵路上試水，旅客網上購票後可使用中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、招商銀行的銀行卡（含借記卡和信用卡）或通過中國銀聯在線支付系統支付票款，並可進行後續改簽、退票操作。購票後，如使用第二代身份證的，可將身份證作為乘車憑證直接在進出站閘機上檢票，使用其他證件或需要報銷憑證的，可憑身份證至車站售票窗口或代售點換取紙質車票。此系統推出僅僅兩天，已累計售出8千張車票。
2017年2月6日，天津市市長王東峰在中央媒體「京津冀協同發展調研行」採訪團座談會上表示，京津城鐵有望實施月票制。2017年5月1日起，為方便北京、天津間通勤人士出行，中鐵銀通支付有限公司自即日起發行「中鐵銀通京津城際同城優惠卡」，供經常乘坐京津城際鐵路的人士使用，購買一定次數可享受一定的優惠。截至2018年4月30日，「京津城際同城優惠卡」共計銷售20160張，其中金卡2911張、銀卡17249張，刷卡乘車旅客累計達96.26萬人次。

列車

京津城際高速列車開通營運初期同時使用CRH2C型及CRH3C型兩種和諧號動車組營運，每列列車採用8節編組，定員約600人。至2009年4月6日，全部京津城際列車車次均改用CRH3型動車組擔當。2013年底，4列CRH380BL型動車組投入到京津城際鐵路營運。2017年8月21日起，京津城際列車部分車次改由復興號CR400AF型電聯車擔當，每天共開行19.5對。2018年4月調圖後，由復興號擔當的京津城際列車大幅增加，占比近80%，成為全國開行復興號列車最密集的高鐵路線。同年8月1日起，京津城際列車統一由復興號CR400BF型電聯車擔當，共有17組。其動車組列車檢修和整備在天津動車客車段進行。

遠期規劃

京津城際鐵路未來將通過南倉特大橋引出聯絡線接入天津西站城際場。京滬高鐵京津城際聯絡線南倉特大橋工程起於普濟河道交流道，向西南方向延伸至天津西站東側，全長4.38公里。進而實現京津城際鐵路與京滬高速鐵路之間的聯通。目前該聯絡線已基本完工，待天津西站城際場施工結束後將具備開通營運條件。