宁波轨道交通1号线

路線走向

1號線西起海曙區高橋鎮，沿望春路與後塘河方向以高架線向東南延伸，至機場路轉入地下。過機場公路後地下線沿中山西路向東，經過大卿橋、鼓樓，在東門口(天一廣場)站東面通過隧道下穿奉化江。過江廈橋後沿中山東路向東，到達世紀大道後向北迂迴進入寧穿路，而後沿寧穿路向東，經海晏路、盛莫路後，到達一期工程終點站東環南路站。在東環南路站站後設雙線折返線接天童莊車輛段出入段線。
二期工程起自東環南路站東面的天童莊綜合基地，沿329國道向東，經過五鄉鎮、寶幢站，此後向東北方向延伸，穿過育王嶺進入北侖區大碶街道。寶幢至鄔隘區間長度約6.3km，為寧波軌道交通全路網最長區間。此後路線至鳳凰山路開始轉向至泰山路，並最終延伸至霞浦終點站。

規劃

寧波軌道交通1號線最早出現在2003年8月編制完成並通過專家評審的《寧波市城市快速軌道交通線網規劃》中，該規劃將1號線定為寧波軌道交通「三主三輔」6條路線中的3條骨幹線之一。2006年2月《寧波市快速軌道交通線網規劃》獲得寧波市政府批覆。隨後，2006年8月國務院批覆的《寧波市城市總體規劃（2006年-2020年）》中確認了寧波市建設軌道交通的規劃預想。
根據獲批的城市總體規劃和軌道交通線網規劃，當時的1號線工程西起高橋鎮西，經東外環路，到達北侖區，全長44.6公里。2005年12月編制的《寧波市城市快速軌道交通建設規劃（2006-2015）》中，1號線被明確為分兩期建設，一期從高橋至東外環路，二期從東外環路至北侖。2006年11月寧波市十二屆人大常委會會議表決通過了《關於建設軌道交通的決議》，確認了1號線和2號線規劃於2015年前建成。上述規劃在經國家發改委和建設部評審後，於2008年8月獲得國務院批覆。

建設規劃

2006年至2008年寧波規劃部門編制了《寧波市軌道交通1號線一期工程可行性研究報告》。工程可研報告於8月上報國家發改委並於12月獲得批覆。根據這一規劃，1號線一期工程西起海曙區高橋鎮，東至鄞州區邱隘鎮，全長20.8公里，設20座車站，總投資135億元，成為當時寧波歷史上單體投資最大的工程。
此後規劃也相繼作出過一定變動，2009年5月，原規劃中的曙光路站被拆分為江廈橋東站和彩虹北路站。2010年12月，由於用地規劃更改、預留延伸條件等原因，高橋西站改為沿大西壩河東側設置，石路頭停車場改為江南停車場並移至通途路南側。江南停車場和天童莊車輛段亦增加上蓋開發以提高土地利用價值。

工程建設

2008年6月一期試驗段於福慶路站開工建設。次年6月26日，一期工程首個站點正式開工建設，各地下車站主體工程隨後陸續開工。在江廈橋東站建設期間，位於市中心建成時間不足20年的雅戈爾濱江大廈和寧波銀行大廈遭到定向爆破拆除曾經引起爭議。2010年10月澤民站率先主體完工，地下段所有車站主體工程在2011年12月6日前也全部完工。
2010年5月，鼓樓–東門口明挖區間開始施工。8月20日，首個隧道盾構區間福明路至世紀大道區間開始盾構，並於同年10月29日率先貫通。2012年5月31日，寧波首條跨江地鐵隧道東門口–江廈橋東下穿奉化江區間貫通，全線盾構工程於同年6月18日完工。高架段由於拆遷等因素開工較晚，2013年5月蘆港站、徐家漕長樂站首先完成土建。12月3日，中國軌道交通跨度最大的提籃拱橋高架段跨甬金高速連接線拱橋合龍。
地下段主體結構完成後，車站機電安裝工程於2012年4月15日開始，2013年7月22日地下段電通。地下段於2012年6月18日從望春橋站開始鋪軌，高架段段鋪軌則在8月展開。地下段右線於同年12月26日軌通，高架段則於2014年1月23日完成軌通。

營運準備

1號線一期營運準備工作在地下段電通後進行。2013年8月19日，首列地鐵列車進駐天童莊車輛段並開始段內測試。9月15日，車輛開始地下段冷滑，並於23日開始地下段熱滑。而樣板站望春橋站也於9月12日移交營運分公司。2014年1月19日，列車開始在地下段空載試運行。在高架段電通後，2014年3月13日，一期開始全面測試，同時各項工程先後通過驗收。
1號線一期工程於2014年4月底通過試營運條件驗收，5月21日至25日開放萬人試乘，2014年5月30日開通試營運。

建設規劃

2012年7月，二期工程可行性研究報告獲得國家發改委批覆，根據規劃二期工程西起邱隘鎮，東至北侖區霞浦街道，全長23.45公里，投資70.22億元。獲批的工可報告較先前的《寧波市城市快速軌道交通建設規劃（2006-2015）》增加了五鄉西站，更改了部分線位，並將原規劃中位於北侖區通山村的停車場東移至朱塘村。
與一期類似，二期同樣沒有完全依照批覆的規劃實施，在工程項目實施的過程中規劃陸續進行了修改。2013年8月，路線東端增加閩江路站，成為1號線東端的新起點。

工程建設

2012年4月10日，二期工程試驗站五鄉西站開工建設。4月25日，東環南路站往五鄉西站方向開始隧道盾構施工。2013年2月2日，二期首條隧道東環南路–五鄉西區間右線隧道貫通。高架段則於2012年年中開始陸續開工，霞浦站於2013年12月13日成為二期首個封頂的高架車站。全線控制工程，橫跨鄞州、北侖兩區的育王嶺隧道於2014年9月30日貫通。2014年12月29日，二期工程開始鋪軌，正線於2015年5月24日全線貫通。但由於朱塘村一戶拆遷戶未及時達成協議，二期工程出入場線直到2015年8月15日方才連接完畢，至此全線主體工程完工。

營運準備

1號線二期的營運準備於2015年展開。4月17日，首列二期地鐵列車由寧波南車基地移交天童莊車輛段。9月10日，1號線二期開始接觸網冷滑，9月21日開始熱滑。11月21日至12月24日，利用末班車後的時間，1號線二期與一期進行了為期一個月的聯調，此後進入空載試運行階段，並於2016年1月20日進入貫通試運行。
1號線二期最終於2016年2月26日完成試營運基本條件評審，3月13日至15日開放試乘，3月19日通車試營運。

車站

寧波軌道交通1號線共設車站29座，其中，望春橋站至邱隘東站16站為地下站，高橋西站至徐家漕長樂站、五鄉站至霞浦站13站為高架站。

車站裝飾

寧波軌道交通1號線車站裝飾的主題為「天一生水」。一期工程15座車站中，9座為標準站，以望春橋站為樣板。6座為文化站，結合寧波歷史文化設計。在6座文化站中，梁祝站主題為「風雅梁祝」，取材為寧波發源的梁祝傳說及車站附近的梁山伯廟遺址及梁祝文化公園。西門口站主題為「故城書韻」，取材於寧波老城望京門和天一閣藏書樓。鼓樓站主題為「憑樓倚月」，取材於車站附近象徵寧波建城的寧波鼓樓及月湖景區。東門口站主題為「江廈·天下」，取材於有「走遍天下，不如寧波江廈」之稱的江廈街和寧波商幫啟航的東渡門碼頭。江廈橋東站主題為「東城脈動」，取材於車站附近的慶安會館、浙常關和以和豐紗廠為代表的寧波近代工業。福慶北路站主題為「璀璨新城」，取材於車站所在的寧波東部新城，體現新城的發展速度。二期車站中的長江路站設有名為「港通天下」的藝術牆，通過貨櫃等符號體現寧波的港城特色。1號線一期藝術牆設計獲得全國城市雕塑建設指導委員會頒發的2013年「公共設施藝術化項目」範例獎。
1號線二期車站多為高架車站，8座高架車站根據周邊區位設計為三種樣式。五鄉站、寶幢站外形契合車站所在地的水鄉特點，外形結合江南民居材質和花格窗設計。鄔隘站、大碶站外形契合車站所在地現代化和田園氣息兼具的特點，外形結合「烏篷船」的造型特點。松花江路站至霞浦站四站則契合北侖區濱海城市的特點設計，外形為「海鷗飛翔」。

列車簡介

1號線一、二期車輛由南車株洲電力機車生產，一期車輛牽引系統由株洲西門子牽引設備有限公司生產，而二期車輛牽引系統則由株洲南車時代電氣生產。一期138輛配車中的一部分車輛由位於鄞州區五鄉鎮的南車寧波產業基地生產。37列車（編號01001－01037）相繼於2012年至2015年製造完成。
列車單節長19公尺（帶駕駛室頭車長19.65公尺），車體材料為鋁合金，外觀為鼓形，寬2.892公尺。全列採用6節編組（= Tc + Mp + M - M + Mp + Tc =），全車定員1460人，最大載客量2062人，設計壽命為30年。車輛頭罩部分為黑色噴漆，正中設有寧波軌道交通標誌，側面為三條漸變藍色色帶，寓意為寧波「三江匯聚」的城市特點。
列車採用VVVF交流傳動電機，由直流1500伏架空電車線供電。列車最高運行速度每小時80公里，在線運行平均時速為35公里，平均啟動加速度大於1.0 m/s²，平均加速度大於0.6 m/s²。據報導，1號線車輛兩段將擁有能量吸收區，在碰撞情況下起緩衝作用。列車在高架段能夠在9級風情況下平穩行駛。車體採用鋁合金材料，車內使用LED照明，這些設計能夠降低列車運行的能耗。

行車組織

1號線初期高峰發車頻率為5分鐘一班，並採用高橋西—霞浦單一交路；近、遠期有望提高至3分鐘一班，並在望春橋站至東環南路站之間開行區間車。高峰時最大運行列車對數每小時30對，設計最大運能每小時4至5萬人。至2019年6月，1號線全天營運16小時33分，首班車發車時間為6:00，高橋西至霞浦末班車發車時間為22:33，霞浦至高橋西末班車發車時間為22:00。全線每日上線列車31列，早上尖峰時段行車間隔為4分40秒，傍晚尖峰時段行車間隔為5分7秒，離峰時段行車間隔為6分30秒。

交通接駁

寧波軌道交通1號線沿途共設置11座公交首末站，分別服務高橋西站、徐家漕長樂站、西門口站、鼓樓站、櫻花公園站、海晏北路站、東環南路站、五鄉站、寶幢站、鄔隘站、中河路站和霞浦站。除此之外，每個站點100公尺範圍內均設有公車站。中心城區內站點設有公共腳踏車租賃點。為截留進入中心城區的私家車，高橋西站、望春橋站、東環南路站、寶幢站和霞浦站設有P+R停車場。

車輛基地

1號線設有三座車輛基地：天童莊車輛段、江南停車場和朱塘村停車場。天童莊車輛段位於東外環路以東的蔡江岸地區，主要承擔1號線和整個寧波軌道交通系統的車輛維修以及1號線的乘務、車輛檢查任務。江南停車場位於海曙區高橋鎮張安橋村附近，東側為大西壩河，西側為寧波繞城高速公路，北側為通途路。朱塘村停車場位於陳華立交北側，珠江路東側，朱塘村東北方向。兩座停車場主要承擔列車乘務、檢查、清掃消毒和救援任務。

主變電所

1號線在望春橋站、櫻花公園站和松花江路站附近設立三座主變電所，分別為望春主變電所、櫻花主變電所和大碶主變電所，三座變電所均為110kV變電所。其中，櫻花主變電所是浙江省首座地下變電所。三座變電所分別由臨近的寧波城市電網寧西、桑田、鄔隘三座220kV變電所提供電力支持。

控制中心

1號線與其他路線共用一座控制中心，路線的指揮控制、營運管理、制票清分作業均在控制中心完成。中心位於陳郎橋江以東，浦港路以西，寧穿路以北，靠近東環南路站，占地面積24195平方公尺，總建築面積81068平方公尺，由廣州地鐵設計院設計。控制中心於2011年10月開工，在1號線開通前，營運分公司於2013年12月5日入駐指揮控制中心。

信號系統

寧波軌道交通1號線採用的是由中國鐵路通信信號控股、阿爾斯通合資的企業卡斯柯所提供的Urbalis 888信號系統解決方案，屬於基於移動閉塞的CBTC系統，能夠實現司機監視下的自動駕駛，除發車需要司機確認外，不需司機操作。該解決方案的應用使得寧波軌道交通1號線成為浙江省內第一條CBTC全功能開通的路線。

文物保護

1號線一期工程穿越寧波城區中心地段，沿線分布有寧波天寧寺、永豐庫遺址、寧波鼓樓等多處文物保護單位，二期則經過全國重點文物保護單位阿育王寺，因而施工時採取了文物保護措施。1號線一期盾構下穿文物密集區域時，採用減震措施，周邊文物未出現沉降、開裂等現象。1號線二期需要開挖的育王嶺隧道優化爆破方案，以減小對阿育王寺環境景觀的影響。在二期施工前的文物搶救性發掘中，霞浦街道朱塘村發現完整的地層堆積，展現了當地從海洋變為陸地，進而有人類活動的歷史。而大碶街道的瓔珞村境內發現三座吳越國時期磚瓦窯址和9座從東漢至晚唐的墓葬，所發現的磚瓦窯為寧波地區保存最完整的早期窯址。2013年10月13日，其中保存最完整的一號窯被整體搬遷至中國港口博物館保存和展示。

事故

2013年8月18日，1號線二期大碶–松花江路高架區間在進行支架預壓時發生貝雷梁垮塌，造成2人死亡，4人受傷。事發後，1號線一期和二期高架段停工檢查。2015年5月4日，天童莊車輛段上蓋工程兩名工人墜亡。