格兰特将军国家纪念堂

設計競賽

在拖延了一年之後，格蘭特紀念協會於1888年2月4日在一份題為《致藝術家、建築學家和雕塑家》的公告中，公布了設計競賽的細節。該消息在國內廣泛傳播，甚至傳到了歐洲。在三度推遲之後，所有設計的截止日期，最終被定為1889年1月10日。格蘭特紀念協會還重新估算了紀念堂的建造成本——預計建造紀念堂需花費50至100萬美元。
第一次設計競賽收到了65個設計方案，其中42個來自國外。格蘭特紀念協會並沒有選出最終的獲勝者，因此拋出了第二次設計競賽。1890年4月，格蘭特紀念協會從五件參賽作品中，選中了約翰·H·鄧肯的設計方案——協會估計這一方案的花費介於496,000至900,000美元之間。鄧肯在職業生涯中接手的第一項重要設計是紐堡的華盛頓紀念碑（英語：Washington Monument）、紐堡紀念碑（英語：Newburgh Monument）和勝利塔（英語：Tower of Victory）的設計——這些建築是為了紀念美國獨立戰爭勝利一百周年（即1883年）而建造的；1887年，他成為建築聯盟成員。鄧肯這樣描述他的設計目標：「建造一座紀念堂，要讓人一眼就看出是一座軍人的墓。」他想避免「（紀念堂外觀）與住宅相似」，因為它本來就應該是崇敬和尊重的縮影。陵墓的花崗岩外立面與帶有波斯元素的摩索拉斯王陵墓相仿，同時也採用了與阿爾卑斯勝利紀念碑類似的愛奧尼柱。墓內格蘭特和他妻子朱莉婭的石棺的設計則是基於拿破崙一世在榮軍院的石棺。

建設

1890年，格蘭特紀念協會確定了設計方案和建築師。雖然協會更有組織了，紀念堂的前景也更清晰了，但國會重新展開了關於紀念堂選址的辯論。1890年10月，美國參議員海爾（英語：Hale）推動了一項立法，旨在將石棺安置在華盛頓特區的紀念堂里。雖然該議案未能通過，但它卻重啟了關于格蘭特遺骸安葬地的辯論。奠基儀式計劃於1891年4月27日舉行。雖然在該日期之前各方仍未商定紀念堂的位置，但奠基儀式依舊如期舉行。1891年6月，辯論以「紀念堂應建在紐約」而告終；當月，協會就聘請了約翰·T·布雷迪（英語：John T. Brady）作為承包商。
施工開始於當年夏天，並在八月份完成了初步挖掘。起初施工一直按計劃進行，但到了1892年春天，格蘭特紀念協會要求鄧肯變更設計——因為該協會無法籌集那麼多資金。建造還因為1892年的石匠罷工而放慢了速度。1894年之後建造速度加快了，到1896年陵墓的外部工作已接近完成。陵墓建造時創新性地使用了瓜斯塔維諾磚，使得圓形地板可以支撐在樓下中庭的圓周上。
1897年4月17日，格蘭特的遺體被悄悄轉移到一具重8.5噸的紅色花崗岩石棺中，並放進墓中。十天後，即1897年4月27日，紀念堂落成。格蘭特生於1822年4月27日，那天正是他誕辰75周年紀念日。作了格蘭特近40年妻子的朱莉婭·丹特·格蘭特，在五年後，即1902年去世。她的遺體被葬在其夫身邊，其石棺也與其夫的相配對。

衰落與修復

陵墓開放38年之後的1935年12月，格蘭特墓開始了第一次修復工程，當時公共事業振興署的工人在中庭鋪設了新的大理石地板。該署在紀念堂的維護中起到了很大作用。喬安·沃解釋說：「在1930年代，陵墓在公共事業振興署的資金支持下勉強維持。」修復工程開始後不久，適逢舊紐約市郵局拆除，陵墓獲贈兩座鷹的雕像，裝飾在格蘭特紀念堂的前面。在1930年代，振興署的工人完成了好幾項工程，包括屋頂修復、電力照明和採暖系統的安裝，以及紫色玻璃窗的拆除。匹茲堡平板玻璃公司（英語：Pittsburgh Plate Glass Company）安裝了茶色玻璃，以替代原先的紫色玻璃。1930年代末，修復擺放聖物的兩個房間的工程開工——房間裡的陳列櫃擺放著軍旗，牆上的壁畫描繪的是格蘭特參加過的戰爭。1938年，聯邦藝術計劃選擇藝術家威廉·梅斯（英語：William Mues）和耶諾·賈斯科（英語：Jeno Juszko）來設計內戰將領威廉·特庫姆塞·舍曼、菲利普·謝里登、喬治·亨利·托馬斯、詹姆斯·B·麥克弗森和愛德華·奧德的半身像。振興署將五座半身像安放在中庭的圓牆內，圍繞著石棺。在振興署完成這些項目之後，格蘭特紀念協會在1939年4月27日為格蘭特墓舉行了一個重張儀式。
1958年，美國國家公園管理局（NPS）獲得授權來管理紀念堂。根據NPS自己的一份報告，一位歷史學家承認，當NPS一開始獲得陵墓的管理權時，他們「對該場所並沒有任何計劃。」加上20世紀60到90年代紐約市經歷了財政困難，導致該場所疏於管理，以至年久失修。到了1970年代，陵墓已經被人為破壞及塗鴉。該市的許多地方，包括時報廣場，都處於同樣的狀況。紀念堂周圍堆著垃圾，外面凹進的地方成為吸毒者、流浪者和罪犯的藏身之所。塗鴉布滿了牆壁和基座，破壞者隨意敲碎磚石。NPS實施了一項計劃，把陳列櫃從聖物房間移走了。
對紀念堂的破壞一直持續到1990年代初——這時紀念堂開始翻新，並努力修復；1991年，哥倫比亞大學學生及NPS志願者弗蘭克·斯卡圖羅，開始為修復陵墓而努力，並將他關心的問題帶到了國會。當時，陵墓仍然畫滿了塗鴉，白天只有三名工人和三名公園管理員巡邏維護，年度預算為235,000美元。斯卡圖羅與負責維護格蘭特墓的NPS鬥爭了兩年多。他每周遞交備忘錄，並於1992年夏天遞交了一份26頁的報告。弗蘭克·斯卡圖羅試圖引導NPS的官僚，但嘗試了兩年都沒有成功。之後，20歲的斯卡圖羅公布了一份325頁的舉報信，並將其遞交到了國會和總統。斯卡圖羅的努力引起了國家媒體的關注，於是格蘭特墓獲得了180萬美元的維修費用。按照斯卡圖羅先生的說法，「舉報是最後的手段。」他說：「我只是做了我能做的，因為（除了舉報）我沒有其它手段……除非放棄這一場所，但這並不是我所能接受的。」陵墓急需翻修。紐約時報的一篇文章闡明了斯卡圖羅先生所關注的問題，寫道：「陵墓依然不夠莊嚴，也沒有得到應有的改進。」斯卡圖羅努力暴露紀念堂的窘境，引起了伊利諾州兩名議員的注意。州參議員朱迪·巴爾·托平卡和州眾議員羅恩·勞弗爾發動了一項決議，迫使NPS履行義務，維護和修復格蘭特墓。如果NPS沒有履行，那麼托平卡和勞弗爾則要求將格蘭特的遺體轉移到伊利諾州。參議員托平卡說：「他在哪兒都比在紐約強，但我不是針對紐約；我說的是國家公園管理局。」這項修復要求並沒有停留在州的層面上。1994年，美國眾議院引入立法，以「精心修復、完成和保戶格蘭特國家紀念堂及周邊區域。」該項眾議院立法要求修復工作在1997年4月27日之前完成，以慶祝該墓建成100周年，及格蘭特誕辰175周年。1997年4月27日，國會責令的修復工作已經完工，該墓重新開放。格蘭特將軍的後裔們對陵墓的狀況感到震驚，並稱讚斯卡圖羅為英雄。

目前狀況

紀念堂和遊客中心每周三至周日對公眾免費開放：前者在上午10時至下午5時之間逢偶數小時開放，後者的開放時間為上午9時至下午5時；周一、周二閉館。遊客中心位於紀念堂西側約100英尺處，包含書店、紀念品商店和盥洗室。此外遊客中心還播放與格蘭特生平相關的電影。
每年的4月27日，即格蘭特誕辰紀念日，紀念堂都會舉行儀式為格蘭特慶生。

公共藝術項目

20世紀70年代，在紀念堂周邊建造了一座名為「滾動的長椅」的雕塑。該雕塑由公共藝術項目CITYarts出資，藝術家彼得羅·席爾瓦（英語：Pedro Silva）和建築師菲利普·但澤（英語：Philip Danzig）設計，並在當地社區數百名兒童的協助下，歷時三年建造而成。雕塑由十七張帶有彩色馬賽克裝飾的混凝土長椅組成。2008年夏季，該雕塑在席爾瓦的監督下進行了一次修繕。

李鴻章樹

清朝的李鴻章曾與格蘭特私交甚篤。1896年8月30日，李鴻章在出使外國途中憑弔格蘭特墓，並決定在墓旁種一棵樹。但當時格蘭特紀念堂尚未建成，遂將此事委託給時任駐美公使楊儒。1897年4月27日格蘭特紀念堂落成，5月6日即舉行了一個植樹儀式。儀式上，楊儒將一棵7英尺高的、中國特有樹種銀杏樹種在紀念堂後、原先停放格蘭特棺木的地方，並在樹前放置了一塊一米見方的銅牌，為中英雙文。左邊中文文字為：
大清光緒二十有三年，歲在丁酉，孟夏初吉，太子太傅、文華殿大學士、一等肅毅伯合肥李鴻章，敬為大美國前伯理璽天德葛蘭脫墓道種樹，用志景慕。出使大臣二品銜、都察院左副都御史鐵嶺楊儒謹題。
右邊英文文字為：
THIS TREE IS PLANTED AT THE SIDE OF THE TOMB OF GENERAL U.S.GRANT, EX-PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. FOR THE PURPOSE OF COMMEMORATING HIS GREATNESS BY LI HUNG CHANG, GUARDIAN OF THE PRINCE, GRAND SECRETARY OF STATE, EARL OF THE FIRST ORDER. YANG YU ENVOY EXTRAODINARY AND MINISTER PLENIPOTENTIARY OF CHINA, VICE PRESIDENT OF THE BOARD OF CENSORS KWANG HSU 23RD. YEAR, 4TH. MOON, MAY 1897.
1902年6月12日，《紐約時報》一位熱心讀者給報社寫信，稱該樹正遭到破壞，並呼籲對其加以保護。數年後，樹和銘牌被欄杆圍了起來。