Spor Toto Akhisar Stadyumu

İhale aşaması

Kompleks için ilk ihale 29 Mayıs 2013 yılında gerçekleştirildi. İhaleye 5 firma katıldı. Bu firmalardan 26 milyon 890 bin liralık teklif veren Caser İnşaat ihaleyi kazandı ancak firma daha sonra yanlış hesaplama yaptığını iddia ederek Kamu İhale Kurumu'na itiraz etti. İhale kurumundan red cevabı alan firma ikinci iptal talebinde bulundu. Bu talebin de red ile sonuçlanmasından sonra Caser İnşaat, gerekli şartları yerine getiremediği için ihale, 29 milyon 980 bin TL teklif veren Hayranoğulları İnşaat'a kaldı. Hayranoğulları İnşaat'ın çalışmaları sonrası 6 Mart 2014'te stadın temeli atıldı. Temelin atılmasından sonra stadın bitiş tarihi önce 21 Ekim 2015, sonra da Ocak 2016 olarak bildirildi. Ancak çok yavaş işleyen çalışmalar sonrası belirtilen tarihlerde stadyum bitirilemedi ve Akhisar Belediyesi ihaleyi feshetti.
İhalenin feshedilmesinin ardından Hayranoğulları İnşaat, mahkemeye başvurarak yapılacak yeni ihalenin iptalini istedi. Dava sonrası mahkeme, yeni ihale yapılmamasına karar verdi. Bu gelişmeler üzerine Akhisar Belediyesi, karşı dava açarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve yeni ihale için çalışmalara başladı. 1 Mart 2017'de yeni bir ihale yapıldı. Yapılan ihaleyi 71 milyon 240 bin Türk Liralık teklif ile May İnşaat kazandı.

İnşaat aşaması

Akhisar Arena Spor Kompleksi'nin temeli 6 Mart 2014'te dönemin Spor bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla atıldı. İnşaat çalışmaları için ise İller Bankası'ndan Akhisar Belediyesi'ne 35 Milyon Türk Lirası kredi verildi. Mayıs 2014'e kadar Batı Maraton ve Güney Kale arkası tribünlerinin temelleri tamamlandı, batı maratonun bodrum katı tamamlandı ve otopark katına geçildi. Bu noktada firma ile belediye arasındaki anlaşmazlıklar sonrası inşaat çalışmaları uzun bir süre durdu. Araya dava sürecinin de girmesiyle inşaat, 2017 yılına uzadı. 1 Mart 2017'de yapılan yeni ihale sonrası 22 Mart 2017'de firmaya yer teslimi gerçekleştirildi ve inşaat çalışmaları yeniden başladı. May İnşaat yer tesliminin hemen ardından çalışmalara başlayarak 44. günün sonunda stadyumun çatı montajına başlandı. Çatı montajı devam ederken Ağustos 2017'de de koltukların montajına başlandı. Nisan ayında Sakarya'da ekilen ve bakımı yapılan hibrit çimlerin 15 Ağustos 2017'den itibaren de saha zeminine serilmesine başlandı. Stadyumdaki inşaat çalışmalarının tamamı Ocak 2018 itibarı ile sonlandı.

Açılış maçı

Spor Toto Akhisar Stadyumunda ilk düdük, 2017-18 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında, 28 Ocak 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig maçında çalındı. 9640 biletli seyircinin izlediği maçın 21. dakikasında Antalyaspor'un, oyuncusu Emre Güral'ın ayağından bulduğu gol, Spor Toto Akhisar Stadyumunda atılan ilk gol olarak kayıtlara geçti. Maçın 90+1. dakikasında ise Akhisarspor'un oyuncusu Yevhen Seleznyov, ev sahibi takımın stadyumdaki ilk golünü kaydetti. Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak yeni stadında ilk maçını gerçekleştirmiş oldu. Ev sahibi takım Akhisar Belediyespor bu stadyumdaki ilk galibiyetini 31 Ocak 2018 tarihinde Kayserispor ile gerçekleştirdiği Türkiye Kupası maçında aldı. Müsabaka, Akhisarspor oyuncusu Eray Ataseven'in maçın 90. dakikasında attığı tek gol ile sonlandı.

Yapı

Stadyumun kullanım alanları betonarme olarak tasarlanmış, çatı ise çelik konstrüksiyon ve membranla kaplanmıştır. Çatı, Akhisar ekonomisinde önemli bir yere sahip olan zeytine atıfta bulunarak zeytin ağacı yaprağı şeklinde yeşil ve beyaz renklerde tasarlanmıştır. Stadın ve spor kompleksinin çevre peyzajının tamamı aydınlatmalı sert zemin olarak yapılmıştır. Stadın koltukları ise Akhisar Belediyespor'un renkleri olan yeşil ve siyah olarak tasarlanmıştır.

Altyapı

52 bin 137 metrekare yüz ölçümlü arsaya yüksek teknolojik yapı olarak tasarlanan kompleksin içerisinde stadyumun yanı sıra, kapalı spor salonu da yer alacak. Kompleks içerisindeki stadyumun 12.500 kişi, kapalı spor salonunun ise 2.000 kişi kapasiteli olması planlanmıştır. Komplekste ayrıca basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların sahalarının da yer alması planlanmaktadır.
600 araç kapasiteli kapalı otoparka sahip olacak olan komplekste aynı zamanda sergi salonları, fitness, yoga, pilates odaları ve ortasında havuz bulunan bir meydana da sahip olması planlanmakta.