北仲通地区

北仲通地区（きたなかどおりちく）は、神奈川県横浜市中区で計画されている再開発地区の名称。都市計画道路「栄本町線」を境に、北地区と南地区に分けられている。住所としては北地区が北仲通五丁目・六丁目、海岸通五丁目にまたがっており、南地区は本町六丁目にあたる。

概要

当再開発地区はみなとみらい線の馬車道駅に近く、みなとみらい地区とも対岸に隣接（新港地区とは万国橋、中央地区・桜木町駅方面とは北仲橋で接続、さらに新たな歩行者ネットワークとして桜木町駅から横浜市庁舎の移転が計画されている南地区まで「大岡川横断人道橋（仮称）」で接続予定）するなど、ロケーションは比較的良い。また、みなとみらい地区と関内地区の結節点にもなっている。2002年に完了した都市計画道路「栄本町線」の整備に合わせて北側と南側で再開発が進められており、2012年1月には「横浜都心・臨海地域」の一部として、政令による「特定都市再生緊急整備地域」に指定されている。
北地区は大正末期から昭和初期にかけて建造された古い建物が多く、再開発にあたって歴史的建造物の保存・有効活用も含めた解体・整備工事が進行している（詳細は後節）。外観に施された縦のレンガ柱が特徴的な通称「北仲BRICK」（旧帝蚕倉庫事務所、横浜生糸検査所付属倉庫事務所として大正15年（1926年）建築）と現在は解体されているが白の外観が特徴的であった通称「北仲WHITE」（旧帝蚕ビルディング、昭和3年（1928年）建築）では、再開発着工前の2005年から1年半ほど50組のアーティスト等が入居し、様々な創作活動を行なっていた。なお、旧帝蚕倉庫事務所は歴史的建造物として現状保存が決定しており、解体後に外壁などが復元される旧帝蚕倉庫と共に、横浜の創造的産業・文化などに関してアジア的視点で交流・情報発信を目指す拠点「アジアデザインマネージメントセンター（仮称）」として活用していく予定である。この他、再開発が本格化するまでの暫定施設として、多目的フットサルコートの「キャプテン翼スタジアム」が開設されていた。
一方、南地区では第二工区開発予定地（現在は駐車場）において、横浜市による市庁舎（横浜市役所）の移転計画が進められており、市庁舎の移転に際しては「完全移転案」と現庁舎地の活用も含めた「分庁案」の二案で検討が進められていたが、現在では当地への完全移転とする方針が固められている。横浜市が2014年1月に「市議会新市庁舎に関する調査特別委員会」に報告した計画方針によれば、設計・施工一括（DB）方式を採用することで工期を短縮し、2017年度の着工、2019年度（2020年1月頃）の竣工を目指すとしている（詳細は後節）。また、当地においても再開発が本格化する前の敷地を利用して、「木下大サーカス」の横浜公演が2013年2月17日〜5月7日まで開催された他、太陽光発電を用いたエアドーム式植物工場「グランパ横浜農場」を2014年1月7日〜10月31日までの期間限定で開設。さらに同年7月19日〜11月3日には、東アジア文化都市2014横浜における砂像（砂の彫刻）展示イベント「ヨコハマ砂の彫刻展」も開催されている（詳細は後節）。

これまでの経過

地権者で構成される北仲通北地区再開発協議会（2000年1月設立）により、既存の建物の解体および再開発計画が進められている。2004年5月に「北仲通北地区地区計画」（後の「北仲通北再開発等促進地区地区計画」）の都市計画が決定。さらに北仲通北土地区画整理組合が2007年12月に設立されると、翌月の2008年1月には土地区画整理事業に着手している。当初は高さ約220mと約170mのタワーなどからなる集合住宅を主体にしたオフィス・ホテル・商業の複合施設が計画されており、2011年の第一工区（A地区の一部）の完成と2014年の全体の完成を目指して2008年末には本開発の着工を予定していた。しかし、サブプライムローン問題に端を発した世界同時不況などの影響もあり、2009年1月には着工の延期が発表されている。地権者の一社である森ビルでは2011年以降まで開発計画の再開を延期すると発表、また計画に参加していた森ビルグループのマンションデベロッパーであるサンウッドの撤退も発表された。なお、2012年には唯一開発が存続していた都市再生機構（UR都市機構）による賃貸マンション「シャレール海岸通」が竣工している。
2009年の着工延期のアナウンス以降、暫く開発計画の再開に向けた動きがなかったが、当地の土地区画整理事業が2014年3月末に完了する目処が立ったため、2012年には開発再開の動きが出てきた。森ビルでは「横浜都心・臨海地域整備計画」内の予定において、2013年度〜2015年度にかけて当地の開発を進めていくと表明している。そして2013年5月、森ビルが丸紅との共同による高さ約200mの超高層ビルの開発計画（※後述のように2016年11月の着工発表では事業者から森ビルの名が外れている）、日本セレモニーが高さ約31mの商業施設の開発計画をそれぞれ発表した。さらに、2013年10月にはA-4地区超高層ビル計画の詳細が発表された。外観は開発が中断される以前の2007年に発表された案などに比べ無難に落ち着いているが、建物の高さは最高部約220m、軒高約200mをそれぞれ維持し、全体の規模としても延床面積約169,000m²、57階建て（※最終的には延床面積約168,000m²、58階建てに変更）と若干拡大されている。

段階別の開発計画

計画では開発の段階を4つに分けており、既に竣工しているB-3地区の賃貸マンション「シャレール海岸通」に続いて第2段階、第3段階の開発とされている。第2段階とされるA-3地区の日本セレモニーによる商業施設（後に結婚式場「ノートルダム横浜みなとみらい」と公表）は2013年内に着工して2014年の完成を目指していたが、その後に延期され2015年5月に着工、2016年7月に完成（翌月グランドオープン）を迎えた。
また、第3段階とされるA-4地区の超高層ビルは2013年5月の時点で2014年内に着工して2018年の完成を目指すとしていたが、その後も建設コストの高騰などから度々延期され、2015年5月には事業者に三井不動産レジデンシャルを加えて2016年春までに設計（鹿島による）を完了し2019年の完成を目指すという発表、さらに2016年3月には同年10月に着工して2020年1月の完成を目指すという発表がなされている。同超高層ビル（58階建ての超高層ミクストユースタワー）は2016年11月1日付で着工（完成は2020年2月の予定）となったことが正式に発表されているが、この発表の際には事業者名が三井不動産レジデンシャルと丸紅の2社のみとなっており、当初からの主事業者であった森ビルの名が外れている（ただし実際に開発から撤退しているのか、またその経緯や今後の関わりなどの詳細は不明）。当初は保存を計画していた歴史的建造物「旧帝蚕倉庫」（旧横浜生糸検査所付属生糸絹物専用倉庫として大正15年（1926年）建築）については解体した上で外観および内装を復元、超高層ビルの用途については2013年5月の時点で以前の集合住宅・ホテル・オフィス・商業施設などから一部変更し、ホテルの誘致を断念した上で住宅容積率を増やすと発表していたが、2015年5月時点の計画では用途等が再度変更となった模様で集合住宅の他にホテル、商業施設、文化施設（オフィスの誘致は断念）としている。2016年11月の着工発表によると、ホテル部分として長期・短期滞在型宿泊施設「オークウッド」が横浜エリアに初進出し、地上約150ｍには展望フロアも併設するとしている。また、集合住宅部分は三井不動産レジデンシャルおよび丸紅による分譲マンション「ザ・タワー横浜北仲」（1176戸）で、最上階の58階は分譲マンションとしては市内最高層となっている。
なお、4つの地区（A-1、A-2、B-1、B-2）が第4段階の開発（2013年5月末時点で計画の詳細は未公表）とされている。B-2地区にあった万国橋ビルは2012年12月に解体され、約85年の歴史を終えている。このB-2街区では、UR都市機構が2014年12月〜翌年1月にかけて事業者の募集および入札を行っており、事業者は入札価格が最も高かったアパマンション（分譲マンションの建築等を行うアパグループ企業）に決定した。アパグループでは、この土地に1棟の建物としては日本国内最大となる客室数2,311室の「アパホテル&リゾート〈横浜ベイタワー〉」を建設し、2019年8月に完成（翌月グランドオープン）している。また、開発に参加する予定の日新では2011年9月の中間決算において、3〜4年後までに集合住宅を中心としながら商業施設も建設したいという意向を表明していたが、2017年4月時点ではB-1地区において集合住宅・店舗・オフィス等の複合開発（延床面積約96,000m²）を行う予定としている。さらに残りのA-1およびA-2地区においても大和地所が集合住宅・店舗・オフィス等の複合開発（延床面積約73,000m²）を行う予定である。

北仲通南地区

独立行政法人・都市再生機構（UR都市機構）が管轄している。第一工区では「横浜アイランドタワー」（低層部の東側先端に移築・復元された旧第一銀行横浜支店の建物は、横浜市認定歴史的建造物となっている）がすでに完成しており、都市再生機構の本部が入居している。
また、第二工区の計画にあたっては当初は41階建て、高さ180m級のオフィスビルの開発も検討されていたが、現在では上述の通り新市庁舎ビルを建設することによる横浜市役所（現在は横浜公園と隣接）の移転が計画されている。なお、当地における新市庁舎ビルの開発については高層棟案（当初の案では高さ190m規模）と低層棟案の二つの案が出されていたが、現在では当地へ完全移転する方針が横浜市により公表されており、分散されている本庁機能を集約する目的もあって高層棟案に落ち着いている。
2014年1月には市庁舎の移転についての新たな方針を、横浜市が「市議会新市庁舎に関する調査特別委員会」に対して報告した（基本計画の策定は同年3月を予定）。これによると30階建て・高さ約150mの行政棟と低層の議会棟からなり、議会棟の下層・周辺には屋根付きのアトリウム（広場）を整備する計画（全体の延床面積：約14万6800m²、事業費：約616億円）で、2015年度の発注の際には設計・施工一括（DB）方式を採用することで工期を短縮して、2017年度の着工、2019年度（2020年1月頃）の竣工、2020年度初め（6月頃まで）の移転・供用開始を目指している。さらに、同年3月28日に公表された「新市庁舎整備基本計画」では、2020年1月の竣工、同年6月の移転完了予定となっている。