Σταντ Πιερ-Μωρουά

Καταβολές

Η ανέγερση ενός νέου γηπέδου στην Λιλ αποφασίστηκε έπειτα από την αποτυχία της ανακατασκευής του παλαιού Σταντ Γκραμονπρέ-Ζουρί, καθώς το Διοικητικό Εφετείο του Ντουαί, με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας τον Δεκέμβριο του 2005 ακύρωσε τον Ιούλιο του 2005 την άδεια κατασκευής που είχε εκδώσει η Δήμαρχος της Λιλ, Μαρτίν Ωμπρί, η οποία είχε προηγουμένως εγκριθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο της Λιλ, λόγω του καταφανούς λάθους που είχε γίνει με την θετική γνωμοδότηση του Architecte des Bâtiments de France σε ένα σχέδιο το οποίο ήταν παράνομο λόγω του φωτεινού του σχεδιασμού, σε συνδυασμό με το σχήμα και το ύψος του, τα οποία έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το, ευρισκόμενο σε κοντινή απόσταση, Φρούριο της Λιλ, ενώ, ταυτόχρονα, παρέβαινε το άρθρο ND10 περί περιορισμού στο ύψος των κατασκευών.
Η κατασκευή και στη συνέχεια η εκμετάλλευση του γηπέδου για διάστημα 31 ετών πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια συνεργασίας δημοσίου-ιδιώτη. Στις 1 Φεβρουαρίου 2008, το συμβούλιο της LMCU επέλεξε το σχέδιο της Eiffage (αρχιτέκτονες Valode et Pistre σε συνεργασία με τον Πιέρ Φερέ) σε συνεργασία με την Stadia Consulting Group (τότε θυγατρική της Colony Capital, η οποία εξαγοράστηκε στη πορεία από το Groupe Lagardère) για την εμπορική εκμετάλλευση, με τις Bouygues και Vinci να έχουν επίσης καταθέσει, η καθεμιά τους, πρόταση για την ανάληψη του έργου. Το συμβόλαιο υπεγράφη στις 15 Οκτωβρίου 2008, με την Eiffage να διαθέτει τότε βάση συμβολαίου 45 μήνες για να παραδώσει το γήπεδο, κάτι που σήμαινε το καλοκαίρι του 2012 (15 Ιουλίου 2012). Οι χωματουργικές και εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν στις 7 Ιουλίου 2009. Η άδεια κατασκευής υπεγράφη από τους δημάρχους της Λεζέν και της Βιλνέβ-ντ'Ασκ στις 17 Δεκεμβρίου 2009. Η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Λιλ, Μαρτίν Ωμπρί, έδωσε το πράσινο φως στις 26 Μαρτίου 2010 ώστε οι εργασίες θεμελίωσης του γηπέδου να ξεκινήσουν στις 29 Μαρτίου.
Ο θεμέλιος λίθος του Γκραν Σταντ τοποθετήθηκε συμβολικά στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 από τον πρόεδρο της Eiffage, ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με προβάδισμα τεσσάρων ετών, πριν από τα εγκαίνια του γηπέδου στις 17 Αυγούστου 2012.

Προσφυγές ενάντια στην άδεια κατασκευής

Μια προσφυγή ενάντια στην αναθεωρημένη έκδοση τοπικού πλάνου αστικοποίησης, η οποία είχε ψηφιστεί από την Μητροπολιτική Περιοχή της Λιλ τον Οκτώβριο του 2007 ώστε να δώσει την δυνατότητα ανέγερσης του γηπέδου, κατατέθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιλ τον Δεκέμβριο του 2007 από την οργάνωση «Les 2sous du grand stade». Προσφυγή η οποία έκτοτε απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό.
Μια άλλη προσφυγή κατατέθηκε στο Διοικητικό Δικαστήριο στα τέλη του 2008 από τον Ερίκ Νταρκ, ο οποίος είχε ήδη προκαλέσει την δίκη του Πιέρ Μωρουά για ψευδή επαγγελματικά στοιχεία, και η οποία απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο. Η πλευρά του ενάγοντος ισχυριζόταν ότι το περιεχόμενο του καλέσματος για προσφορές είχε τροποποιηθεί μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία μέσω LMCU και ότι οι όροι της σύμβασης είχαν τροποποιηθεί χωρίς οι ανταγωνίστριες εταιρίες να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη νέα αυτή διαδικασία, ενώ το κοινωνικό σύνολο δεν μπορούσε να συγκρίνει τα προσφερόμενα ποσά, καθώς πλέον δεν διέθετε παρά μόνο μία απόκριση στο κάλεσμά της για προσφορές με βάση το νέο σχεδιασμό (Eiffage). Ωστόσο, η επανεκκίνηση του συνόλου της διαδικασίας του διαγωνισμού προσφορών για την ανάληψη του έργου δεν ήταν αναγκαία για μια τροποποίηση η οποία θεωρείτο μικρής έκτασης.
Στις 25 Μαΐου 2010 κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας, η Nord Eclair ενημέρωσε τους αναγνώστες της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ότι ο κρατικός εισηγητής Λαβάιγ δεν είχε προωθήσει την έκθεση του Ερίκ Νταρκ, στο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιλ. Το αίτημα ακύρωσης που είχε κατατεθεί από τον παλιό βουλευτή Λαμπερσατουά δεν έγινε αποδεκτό και, στις 14 Ιουνίου 2010, το Δικαστήριο της Λιλ απέρριψε την προσφυγή του Ερίκ Νταρκ. Ο τελευταίος δεν είχε πρόθεση να καταθέσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, αλλά ανακοίνωσε την προετοιμασία μήνυσης κατά αγνώστου σε δικαστικό επίπεδο για το αδίκημα της ευνοιοκρατίας κατά την ανάθεση του έργου αυτού.
Αρκετές άλλες προσφυγές κατατέθηκαν σε βάρος της άδειας κατασκευής που εκδόθηκε από τις κοινότητες της Βιλνέβ-ντ'Ασκ και του Λεζέν στην εταιρεία Elisa. Δύο γειτονικά εμπορικά κέντρα (Centre Commercial V2 και Heron Parc) κατέθεσαν επίσης προσφυγές σε βάρος των δύο αρμοδίων δημοτικών αρχών. Από την πλευρά της, η οργάνωση « Les 2sous du grand stade » κατέθεσε, στις 18 Φεβρουαρίου 2010, προσφυγή για ακύρωση στο Διοικητικό Δικαστήριο της Λιλ η οποία παραμένει ακόμη υπό εξέταση.

Κόστος και χρηματοδότηση

Η κατασκευή του μεγάλου αυτού γηπέδου εκτιμάτο στα 324 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 282 εκατομμύρια ευρώ για το γήπεδο και τους χώρους υπόγειας στάθμευσης και τα 42 εκατομμύρια για τους πρόσθετους χώρους (ξενώνας, χώροι εμπορικής χρήσης, εστίαση, παροχή υπηρεσιών, κτλ.).
Η κρατική χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού και των υπόλοιπων αναγκαίων εργασιών έφτανε σε ένα μέγιστο ποσό της τάξεως των 613 εκατομμυρίων ευρώ για την Μητροπολιτική Περιοχή της Λιλ (LMCU), ένα ποσό το οποίο ενδέχεται να μειωθεί αναλόγως με την στήριξη του Κράτους και την προσέλευση στο γήπεδο. Η ανέγερση του γηπέδου θα χρηματοδοτηθεί από την Μητροπολιτική Περιοχή της Λιλ μέσω ετησίου αντιτίμου ύψους 24,7 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 31 ετών με βάση ιδιωτικό συμφωνητικό. όμως στα πλαίσια της σύμβασης δημοσίου-ιδιώτη, η Eiffage θα καταβάλει ένα μέρος των εσόδων της από την εκμετάλλευση των χώρων, είτις το λιγότερο 5,9 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Επίσης, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Λιλ ΟΣΚ θα χρηματοδοτήσει τις εγκαταστάσεις με ένα ποσό της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο του Νορ-Πα-ντε-Καλαί με οικονομική συνεισφορά ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς σε αυτή την μείωση θα προβλέπονται και τα παραπάνω κέρδη, η LMCU θα χρηματοδοτήσει λοιπόν το σχέδιο με μέγιστο οικονομικό ποσό τα 14,2 εκατομμύρια ευρώ για διάρκεια 31 ετών, είτις 613 εκατομμύρια ευρώ συνυπολογιζόμενων των 173 εκατομμυρίων που ξοδεύτηκαν για την προσβασιμότητα στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Έπειτα από μια ενημέρωση στην μεταξύ τους σύμβαση με την LOSC τον Σεπτέμβριο του 2008, το κόστος αυτό μειώθηκε στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, κι έπειτα σε 7,2 εκατομμύρια ετησίως έπειτα από μια επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της συμφωνίας, με το οικονομικό κόστος να μειώνεται έπειτα από οικονομική κρίση, .
Το τελικό κόστος του νέου γηπέδου - 324 εκατομμύρια ευρώ - ήταν τελικά 8,5 φορές υψηλότερο αυτού του σχεδίου ανακατασκευής του Σταντ Γκραμονπρέ-Ζουρί, το οποίο είχε εγκαταλειφθεί το 2006 (εκτιμάτο τότε στα 38 εκατομμύρια ευρώ).
Ο Ζεράρ Κωντρόν, δήμαρχος της Βιλνέβ-ντ'Ασκ, και ο Ρενέ Φαντιερεντόνκ, δήμαρχος του Ρουμπαί αντιτέθηκαν στο σχέδιο λόγω του κόστους του.
Το οικονομικό κόστος προκάλεσε τις επιφυλάξεις της UDF και την αντίθεση των Πρασίνων και της οργάνωσης « Les 2sous du grand stade ».
Τον Σεπτέμβριο του 2011, έγινε λόγος για πρόσθετο κόστος της τάξεως των 96 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση του γηπέδου λόγω της υποχρεωτικής προσαρμογής του κτίσματος στα όσα υπαγόρευε αντισεισμικός νόμος του Οκτώβριο του 2010, είτις μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του γηπέδου. Λόγω απουσίας συμφωνίας στο κομμάτι της καταβολής του συγκεκριμένου ποσού, οι εργασίες αυτές δεν ξεκίνησαν άμεσα, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να εκφράζονται φόβοι για μη-τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης του έργου.
Ωστόσο, μια λύση φάνηκε να βρίσκεται για σχετικά με τα αντισεισμικά μέτρα : LMCU και Eiffage κατέληξαν σε συμφωνία ώστε να συνεχίσουν τις εργασίες σε βάθος χρόνου, ανάλογα με το επείγον του πράγματος, και μετά την έναρξη της λειτουργίας του γηπέδου. Έμενε όμως να βρεθεί το ποιος θα πλήρωνε το οικονομικό τους κόστος, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν φαινόταν πρόθυμη να χρηματοδοτήσει εργασίες οι οποίες δεν ήταν υποχρεωτικές (αλλά έντονα συνιστώμενες για ένα τέτοιο έργο), καθώς ο νέος νόμος περί πρόληψης για σεισμούς αφορούσε κτίρια και κατασκευές των οποίων η άδεια κατασκευής είχε κατατεθεί μετά την 1η Μαΐου 2011, ενώ αυτή του Γκραν Σταντ χρονολογούνταν από τις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Παράδοση

Έπειτα από αρκετούς μήνες συζήτησης επί των φόβων καθυστέρησης στην παραλαβή του έργου, ο Πιέρ Μπερζέ, νέος γενικός διευθυντής της Eiffage επιβεβαίωσε εμπρός της γενικής συνέλευσης των μετόχων ότι το γήπεδο θα παραδιδόταν τον Αύγουστο του 2012, περίοδο κατά την οποία γινόταν η εκκίνηση της αγωνιστικής σεζόν 2012-13 του γαλλικού πρωταθλήματος : η Λιλ ΟΣΚ έδωσε λοιπόν την πρώτη της εντός έδρας αναμέτρηση για την σεζόν στη νέα της έδρα στις 17 Αυγούστου 2012 απέναντι στην ΑΣ Νανσί-Λωρραίνη.
Ήταν, κατά την παράδοσή του, το τρίτο μεγαλύτερο γαλλικό γήπεδο μετά το Σταντ ντε Φρανς του Σαιν-Ντενί και το Σταντ Βελοντρόμ της Μασσαλίας.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Με μέγιστη χωρητικότητα τις 50.186 ή 50157 θέσεις, το γήπεδο με σχήμα ημιδιαφανούς σκάφους που προτάθηκε από την Eiffage έχει μέγιστο ύψος τα 31 μέτρα. Καλύπτεται από κινούμενη οροφή που αποτελείται από δύο σκληρές ημισκεπές οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν σε χρονικό διάστημα μισής ώρας. Ένα τμήμα του αγωνιστικού χώρου είναι μετακινούμενο ώστε να μπορεί να αφήσει χώρο για χώρο εκδηλώσεων ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες προσφέροντας, ταυτόχρονα, έναν πρόσθετο αριθμό θέσεων της τάξεως των 6.500 με 30.000 θέσεων.
Μετράει 4.965 ή 5.233 θέσεις VIP, 1.842 θέσεις σουϊτών, 448 θέσεις πρωτοκόλλου και 326 θέσεις Τύπου.
Οι εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανωτάτης οικολογικής ποιότητος για την διαχείριση της ενέργειας, του νερού και για την συντήρηση. Είναι ακόμη εξοπλισμένο με δύο αιολικούς μύλους και μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την παραγωγή ενέργειας.
Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λιλ ΟΣΚ είναι ένοικος του γηπέδου αυτού, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να φιλοξενεί όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Ωστόσο οι εγκαταστάσεις αυτές προσφέρουν, επίσης, την δυνατότητα φιλοξενίας κι άλλων εκδηλώσεων, μουσικών και πολιτισμικών. Ο ερχομός του Γκραν Σταντ αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα για την Λιλ ΟΣΚ, η οποία επιθυμεί να « είναι μέλος του γαλλικού top 3 και να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη ».
Η χωρητικότητα των 50.186 θέσεων ορίστηκε με βάση την εκτιμώμενη προσέλευση στο γήπεδο και σε συνυπολογισμό με τον πληθυσμό της πόλης, μελετώντας ταυτόχρονα το παράδειγμα των γηπέδων που χτίστηκαν στην Γερμανία στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2006.
Ορισμένοι αντίθετοι θεωρούν ότι μια χωρητικότητα της τάξεως των 25.000 θα ήταν αρκετή, εάν ληφθεί υπόψη η προσέλευση στις εντός έδρας αναμετρήσεις της Λιλ για την σεζόν 2011-2012 (16.000 θεατές σε ετήσιο μέσο όρο). Ωστόσο, η έλλειψη άνεσης, και η μικρή χωρητικότητα του αθλητικού γηπέδου του Σταντιόμ Νορ, το οποίο χωράει σήμερα 18.800 θέσεις καθήμενων, έχει σαφέστατο αντίκτυπο στην προσέλευση του κοινού, σε σύγκριση με ένα υπερσύγχρονο γήπεδο το οποίο έχει προβλεφθεί να φιλοξενεί και οικογένειες. Επίσης, στις αρχές Ιουλίου, ο σύλλογος είχε ήδη περισσότερα από 25.000 εγγεγραμμένα μέλη για εισιτήριο διαρκείας, με περισσότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ενώ εκτιμόταν ότι θα έφτανε τα 30.000 μέλη.

Χρήση του γηπέδου

Το γήπεδο αυτό έχει πέντε διαφορετικές δυνατότητες χρήσης:

Γήπεδο Ποδοσφαίρου

50.000 θέσεις, 76 σουίτες και 7150 θέσεις VIP, με κινητή οροφή η οποία καλύπτει τον αγωνιστικό χώρο.

ΛΟΣΚ

Η Λιλ ΟΣΚ δίνει σε αυτό όλους τους εντός έδρας αγώνες της (Λιγκ 1, Κύπελλο Γαλλίας, Λιγκ Καπ Γαλλίας, Τσάμπιονς Λιγκ).
Το Γκραν Σταντ ήταν το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Γαλλία που φιλοξένησε αναμέτρηση με κλειστή την οροφή του.

Άλλοι αγώνες ποδοσφαίρου

Το γήπεδο ορίστηκε από την UEFA να φιλοξενήσει αγώνες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2016.

Γήπεδο Ράγκμπι

50.000 θέσεις, 7233 θέσεις VIP, με κινητή οροφή η οποία καλύπτει τον αγωνιστικό χώρο. Οι πρώτες σειρές καθισμάτων βρίσκονται σε απόσταση 7 μ. από τις δύο περιοχές.
Το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012, η Εθνική Γαλλίας αντιμετώπισε την Αργεντινή, στο Γκραν Σταντ. Επρόκειτο για την πρώτη αναμέτρηση ράγκμπι επί γαλλικού εδάφους με σκεπασμένη οροφή. Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, η Σταντ Φρανσαί και η Τουλόν ήρθαν αντιμέτωπες στα πλαίσια του Top 14.

Χώρος συναυλιών

50.000 θέσεις, με κινητή οροφή η οποία κλείνει σε χρονικό διάστημα μισής ώρας.

Αρένα Συναυλιών

25.000 θέσεις με πλήρη χωρητικότητα, 16.000 θέσεις με περιορισμένη χωρητικότητα.
Το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει συναυλίες. Αυτή της Rihanna στις 20 Ιουλίου 2013 ήταν η πρώτη σε χώρο τύπου « Arena » ή « χώρου συναυλιών », με χωρητικότητα 25.000 θέσεων,.

Αρένα Αθλητισμού

30.000 θέσεις με πλήρη χωρητικότητα, 19.000 θέσεις με περιορισμένη χωρητικότητα.
Το γήπεδο είναι μία από τις τοποθεσίες που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ανδρών του 2017.

Αστικοποίηση

Συνολικά, σχεδόν 7.000 θέσεις στάθμευσης έχουν προβλεφθεί εκ των οποίων οι 500 στα υπόγεια του γηπέδου σε δύο επίπεδα, 3.000 στην επιφάνεια της γης και 3.500 σε διάφορους χώρους περιμετρικά του γηπέδου.
Ένας φαρδύς πεζόδρομος θα διευκολύνει την πρόσβαση και την κυκλοφορία των πεζών μεταξύ του γηπέδου και των γειτονικών εγκαταστάσεων (δύο ξενοδοχεία, έναν χώρο πρώτων βοηθειών και σχετικών υπηρεσιών, ένα κέντρο άθλησης και υγείας, εμπορικούς χώρους και εστιατόρια).