Δημαρχείο Ερμούπολης

Ιστορική αναδρομή

Το 1834, η Ερμούπολη ορίζεται δήμος Α' τάξης και το 1835 εκλέγεται ο πρώτος δήμαρχος της πόλης, ο Γεώργιος Πετρίτσης.
Οι δημοτικές υπηρεσίες αρχικά στεγάζονταν σε κτίριο ιδιωτικό αντί ενοικίου χωρίς να διαθέτουν ιδίου μεγάρου. Από το 1856 αρχίζει να συζητείται σοβαρά η ανάγκη ανέγερσης δημοτικού καταστήματος. Ωστόσο από πιο παλιά είχε προβλευθεί χώρος στο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης για την ανέγερση δημαρχείου. Το 1854, ο τότε διευθυντής του Μηχανικού Κυκλάδων, Αλέξανδρος Γεωργαντάς, έκανε τα πρώτα σχέδια.

Η δρομολόγηση ανέγερσης δημαρχιακού μεγάρου

Στις 26 Μαΐου 1858, το δημοτικό συμβούλιο συστήνει επιτροπή για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων και στις 14 Μαΐου 1868 αποφασίζει τον διορισμό κάποιου Ελευθεριάδη ως δημομηχανικού.
Στα 1872, επί δημαρχίας Δημητρίου Βαφειαδάκη αποφασίζεται η χορήγηση πίστωσης στον Τσίλλερ ύψους 3.000 δραχμών για τα σχέδια του δημαρχείου και την κατασκευή ηρώου. Φαίνεται πως οι δημοτικές αρχές είχαν έρθει σε συνεννόηση με τον Τσίλλερ αρκετό καιρό νωρίτερα, επειδή τα αρχικά του σχέδια, τα οποία σώζονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Κυκλάδων, χρονολογούνται ήδη από το 1871.
Όμως το κόστος ανέγερσης υπολογίστηκε σε 650.000 δραχμές και λόγω του υπέρογκου ποσού η πρόταση εγκαταλείφθηκε και άρχισαν να μελετούν άλλη ανάλογη. Ωστόσο στην πορεία ανακοινώθηκε πως το σχέδιο ανέγερσης δημαρχιακού μεγάρου εγκαταλείφθηκε με σκοπό στο ίδιο οικόπεδο να κτισθεί κτήριο της Πυροσβεστικής.
Στις 26 Μαΐου 1875, αποφασίζεται από το δημοτικό συμβούλιο η χορήγηση πίστεως ύψους 100.000 δραχμών για να ξεκινήσει η ανέγερση του Δημοτικού Αρχείου, ενώ το έργο θα εκτελείτο κατά τμήματα. Στις 6 Νοεμβρίου 1875, ξεκινά το σκάψιμο των θεμελίων. Τον Δεκέμβριο του 1875 τροποποιείται το σχέδιο της Πλατείας Λεωτσάκου για τις ανάγκες του κτηρίου και αγοράζεται γειτονικό οικόπεδο για τον ίδιο σκοπό. Στις 11 Ιανουαρίου 1876, στις τρεις το μεσημέρι πραγματοποιείται η τελετή θεμελίωσης του Δημαρχείου.
Οι εφημερίδες της Σύρου επικρίνουν το δυσανάλογα μεγάλο κόστος ανέγερσης του μεγάρου σε σχέση με τα οικονομικά του Δήμου.
Στα 1879, το δημοτικό συμβούλιο απορρίπτει τον προϋπολογισμό του Τσίλλερ για τοιχοδομία, ξυλουργικές και μαρμαρουργικές εργασίες και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς εφεσιβάλει την απόφαση της Νομαρχίας να διακόψει την εκτέλεση του έργου. Όπως σχολιάζει η Ελένη Καλαφάτη, «[...]οι δημοτικές αρχές, ακόμα και σε σημαντικές πόλεις του Βασιλείου, δεν αποδέχονται συχνά ή παρερμηνεύουν ακόμη συχνότερα τις κρατικές επιλογές όπως αυτές εκφράζονται είτε σε θεσμικό πλαίσιο είτε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις γραμματειών και νομαρχιών»
Στα 1886, το κτήριο έχει φτάσει στο ύψος το δώματος καθώς πληροφορούμαστε από τα αρχεία του δημοτικού συμβουλίου την απόφαση αγοράς σιδερένιων δοκών για την ισχυροποίηση των πύργων και της στέγης.
Τον Δεκέμβριο του 1890 παραλαμβάνονται τα κουφώματα και τα έπιπλα του μεγάρου, ενώ αρχίζει η διαμόρφωση των πεζοδρομίων γύρω από το κτήριο και τη λέσχη Ελλάς
Επειδή στις 3 Ιουνίου 1891 συζητείται η ενοικίαση της ανατολικής πλευράς του κτηρίου στο Πρωτοδικείο Σύρου για 10 χρόνια και με μίσθωμα 500 δραχμές, συμπεραίνουμε πως τότε περίπου ολοκληρώθηκε η ανέγερση του κτηρίου.

Οι συχνές αλλαγές στον σχεδιασμό του κτιρίου

Στη διάρκεια της ανέγερσής του πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές επί της αρχικής πρότασης, όπως η μεταφορά της κεντρικής εισόδου από το ισόγειο στον όροφο, το πλατύ μαρμάρινο κλιμακοστάσιο που προστέθηκε. Τέλος στις τρεις πλευρές του κτιρίου, εκτός από την πρόσοψη, προβλεπόταν τρίτος όροφος που θα ένωνε ουσιαστικά τους πύργους που υπάρχουν στις τέσσερις γωνίες του κτίσματος.