Takt zamanı

Takt zamanı başlangıçta operatörün iş içeriğini tasarlamak için kullanılmıştır. "Takt Time" terimi, bir müzik parçasındaki ritim ve zaman çubuğunu ifade eden Almanca "Takt" kelimesinden türetilmiştir. Almanca ‘da “takt” “nabız” anlamına gelmektedir. Üretimde, ürünlerin üretilme hızını ifade etmektedir. Takt süresi, belirli bir zaman dilimindeki ortalama satış hızını temsil etmektedir. Bir parçayı üretmek için mevcut olan zamanı tanımlamaktadır. Yalın üretim, üretim sistemlerinin tasarlanma şeklini büyük ölçüde etkilemiştir. Yalın üretimin önemli bir yönü takt zamanıdır. Takt zamanı, müşteri talebini mevcut üretim süresiyle ilişkilendirmektedir. Ayrıca üretimi hızlandırmak için de kullanılmaktadır. Takt zamanı, yalın üretimin kavramsal bir parçasıdır. Üretim, takt zamanı tarafından belirlenmektedir. Takt zamanı, tasarım hiyerarşisinin tüm seviyeleri, yani genel tesis yerleşimi, makine tasarım özellikleri ve iş döngüsü tasarımı yoluyla üretim sistemi tasarımını etkilemektedir. Bağlantılı bir hücresel üretim ortamında, hücreler, hücreden hücreye sürekli akışı sağlamak için takt süresine göre çalışmaktadır. Hücreler içinde, makine kapasitesi hücrenin çalışma takt süresine göre ayarlanmaktadır. Operatörlerin çalışma döngüsü, çalışanın döngüyü takt süresi içinde tamamlayabilmesi için düzenlenmiştir. İşlem özelliği taşıyan aşamada takt zamanı, üretim sırasını belirleyen bir parametredir. == Etimoloji == Takt zamanı Japonca takuto taimu (タクトタイム) kelimesinin bir ödünç alınmasıdır. Bu da 'döngü zamanı' anlamına gelen Almanca Taktzeit kelimesinden ödünç alınmıştır. Kelime muhtemelen 1930'larda Alman mühendisler tarafından Japonya'ya tanıtılmıştır. Sözcük, "dokunma, dokunma duyusu, hissetme" anlamına gelen Latince "tactus" kelimesinden türetilmiştir. == Tarihi == Takt zamanı, sanayi devriminden önce bile üretim sistemlerinde önemli bir rol oynamıştır. Takt zamanı, sanayi devriminden önce bile üretim sistemlerinde önemli bir rol oynamıştır. Venedik'teki 16. yüzyıldan kalma gemi yapımından, Henry Ford tarafından Model T'nin seri üretimi, Alman havacılık endüstrisindeki uçak gövdesi hareketini senkronize etme ve çok daha fazlasıdır. Alman havacılık endüstrisi ve Mitsubishi arasındaki işbirliği, Takt'ı Toyota'nın Toyota Üretim Sistemine (TÜS) dahil ettiği Japonya'ya getirmiştir. Takt zamanı ilk olarak 1930'larda Alman uçak endüstrisinde bir üretim yönetim aracı olarak kullanılmıştır. Bu, uçağın bir sonraki üretim istasyonuna hareket ettirildiği aralıktır. İçerik 1950'lerde Toyota içinde yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca 1960'ların sonlarında Toyota tedarik üssünde yaygın olarak kullanılmıştır. Toyota, genellikle her 10 günde bir ince ayar incelemesi ile her ay bir işlem için takt zamanını gözden geçirmektedir. == Tanımı == Takt zamanı öncelikle aşağıdaki formülle belirlenebilmektedir: {\displaystyle T={\frac {T_{a}}{D}}} Değişkenler; T = Takt zamanı T_a=Dönem başına çalışma süresi D = Müşteri talebi Mevcut Süre = Toplam Süre – (Bakım Süresi + Zaman Ödeneği) === Takt zamanının hesaplanması === Takt süresini hesaplamak için aşağıdaki adımlar gereklidir: # Takt süresinin hesaplanması gereken zaman aralığını tanımlayın # Vardiya başına uygun zamanı belirleyin # Talebinin karşılanması gereken müşteriyi/müşterileri tanımlayın # Seçilen zaman aralığı için talep tahminini belirleyin * Zaman aralığı, takt zamanını belirlemek istediğimiz periyodu temsil eder. * Kullanılabilir süre, toplam çalışma süresinden molalar ve planlanmış izinler hariçtir. Ayrıca geçiş ve duruş süreleri için bir faktör içerebilir. Bunun ortak bir ölçüsü, Genel Ekipman Etkinliğidir (OEE). * Müşterilerin tanımı açık ve kolay bir iş gibi görünmektedir. Ne yazık ki bu doğru değil. Bunun gibi soruları dikkate almalıyız: Belirli bir üretim hattının müşterileri kimlerdir? Tüm tesisin müşterileri kimlerdir? Müşteriyi fabrika genelinde tutarlı bir şekilde tanımlamak mümkün mü yoksa farklı süreçler için farklı müşterilerimiz mi var? Aynı hat üzerinde farklı müşteriler için parça üretmek mümkün müdür? Değilse, hattın takt süresini belirlerken bu müşterilerin taleplerini dikkate almamak önemlidir. == Sistem hedefleri ile ilişkisi == Takt zamanı, dengeli ve seviyeli bir üretim sistemi elde ederek ortalama ürün teslim süresini azaltmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda yatırım kararları için gereklilikler türetir. === Dengeli üretim === Dengeli üretim, tüm operasyonların ve alt sistemlerin aynı oranda üretim yapması anlamına gelmektedir. === Seviyede üretim === Ölçeklendirme, tüketimi sabit tutmaktadır. Yukarı yöndeki hücrelere veya süreçlere olan talebi dengelemektedir. Ayrıca, her sürecin veya hücrenin aynı üretim sırasına sahip olmasını sağlamaktadır. Tesviye iki yönüyle ilgilenir: ürün karışımını ölçeklendirme ve ölçeklendirme döngüsü süresi karışımı. # Ürün karmasını ölçeklendirmek, müşterinin ihtiyaç duyduğu her parça tipini müşteri talebine eşit bir zaman aralığında üretmek anlamına gelmektedir. # Dengeleme döngü süresi karışımı: Bir sistem farklı döngü sürelerine sahip birkaç ürün üretiyorsa, farklılıkları dengelemek gerekmektedir. == Heijunka == Heijunka, Japoncada "ölçeklendirme" anlamına gelmektedir. Heijunka, montaj sürecinde "farklı üretimini bir gün, bir hafta ve bir ay boyunca eşit olarak dağıtmak" olarak tanımlanmaktadır. Heijunka, en verimli sırayı elde etmek ve iş akışını sürdürmek için planlama süreci için bir girdi parametresi olarak takt zamanını kullanılmaktadır. Dolayısıyla heijunka, dengeleme ve ölçeklendirme bir uzantısıdır. == Takt zamanının yararları == Takt time üretimin ana faydası, üretim hattınızın daha verimli çalışması olacaktır. Daha az israf olacak ve her vardiyada ürettiğiniz ürünlerin miktarını tahmin etmek daha kolay olacaktır. Aşağıda, tesisinizin büyük olasılıkla yararlanacağı temel avantajlardan bazıları ve bu tür bir üretim planlamasının bunları nasıl üreteceği yer almaktadır. === Fazla üretimi azaltması === Müşterilere ürün satmanın yaygın bir sorunu, talebi hızlı bir şekilde karşılamak için genellikle belirli bir miktarda üretilmiş ve gönderilmeye hazır olmanız gerektiğidir. Bu tür bir üretim planlamasıyla, ihtiyaç duyulduğunda daha fazla üretilebilmektedir. Bu da depolanması gereken envanter miktarını azaltır. === Fazla mesai yönetmesi === Ürünler daha tutarlı bir şekilde üretileceği için, bir hafta insanlara fazla mesai yapma ve bir sonraki hafta yeterince çalışmama döngüsünden geçemeyecektir. Bu genellikle işçilikle ilgili genel masrafları azaltabilmektedir. === Doğru kolay planlama === Daha istikrarlı bir üretim programı olduğunda, vardiya gereksinimlerini ve üretim ihtiyaçlarınızı planlamak çok daha kolaydır. === Daha az hata === Üretimi hızlı bir şekilde halletmek için acele edildiğinde ürün hatalarına neden olabilmektedir. Daha tutarlı bir programda olunduğunda, hata oranı genellikle önemli ölçüde azalmaktadır. === İyileştirilmiş fiyat yöntemi === Ürünleri hazır hale getirmek için fazla üretildiğinde ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri, envanteri azaltmak için (örneğin ürün değişiklikleri veya güncellemeleri sırasında) ara sıra fiyatınızı düşürmek gerekmesidir. Takt time üretimi ile bu o kadar da endişe verici değildir. Bu yüzden fiyatları ayarlamaya çoğunlukla gerek yoktur. == Değer akışı haritalama == Bu süreç analizi ve iyileştirme yaklaşımının genellikle Yalın Üretim ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ancak hemen hemen her ortamda etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Analiz müşteri ile başlamaktadır. Genellikle Takt zamanını içermekte veya bazen "müşterinin kalp atışı" olarak adlandırılmaktadır. Belirli bir zaman dilimi (örneğin bir gün) için ortalama müşteri talebini alarak ve bu sayıyı o gün boyunca üretim için mevcut olan süreye bölerek bulunmaktadır. Sonuç, müşteri talebini karşılamak için birim zamanda üretilmesi gereken ortalama ürün miktarını vermektedir. Ek olarak, değer akış haritası, süreç boyunca malzeme için envanter düzeyi ve kuyruk sürelerini içermektedir. Ayrıca bunu katma değerli zamanla karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırma, iyileştirme fırsatının çok iyi bir tahminini sağlamaktadır. Son olarak, değer akış haritası, genellikle normal bir süreç haritasının parçası olmayan bilgi akışlarını sağlamaktadır. Mevcut durum değer akış haritası tamamlandığında, süreçte uygun iyileştirmeler yapma fırsatı ortaya çıkmaktadır. Değer Akış Haritalama üretimlerinin değerli bir değiştirgesi olarak karşımıza çıkan takt time müşteriyle ilgili bir veri olarak önümüze çıkmaktadır. Takt süresi değer akış haritalamadaki darboğazları (İngilizce: bottleneck) belirlemektedir. Üretimdeki ilgili süreç adımlarının süresi eğer takt zamanından yüksekse orada darboğaz meydana gelmektedir. Müşterinin talebinin karşılamakta yetersiz kalınacağını bir kanıtıdır. Birçok üretici, atıkları ortadan kaldırmak ve verimliliği artırmak için yalın ilkeler uygulamaktadır. Yalın üretim, kaliteyi sağlarken atıkları ortadan kaldırmaya odaklanan bir Japon yaklaşımıdır. Yalın üretimin amacı, işletmeyi daha verimli ve pazar ihtiyaçlarına duyarlı hale getirerek gereksiz maliyetleri azaltmaktır. Bu sistemin ana fikri, israfı en aza indirirken değeri en üst düzeye çıkarmak ve böylece daha az kaynakla daha fazla değer yaratarak üretimde mükemmelliğe ulaşmaktır. Yalın üretim, israfları azaltmak ve ortadan kaldırmak için kullanılan bir dizi teknik olarak tanımlanabilmektedir. Bu, israfı azaltarak şirketi daha yalın, daha esnek ve daha duyarlı hale getirmektedir. Ürün veya hizmeti müşterinin çekmesine yönlendirerek, sürekli iyileştirme yoluyla israfı belirlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Değer akışı haritalaması, bir ürünün değer akışındaki israfları bulmak için kullanılan yalın araçlardan biridir. Atık belirlendikten sonra, onu ortadan kaldırmak için plan yapmak daha kolaydır. Değer akış haritalamasının amacı, sistem düzeyinde süreç iyileştirmedir. Ancak, bir süreç akış şemasında normalde bulunan bilgilere ek olarak, değer akış haritaları, müşterinin normal taleplerini planlamak ve karşılamak için gerekli bilgi akışını göstermektedir. Diğer süreç bilgileri, döngü süreleri, envanterler, geçiş süreleri, personel ve ulaşım durumları gibi konuları içermektedir. Değer akışı haritalamanın temel faydası, sistem atıklarını bulmak ve tuzakları ortadan kaldırmaya çalışmak için tüm değer akışına odaklanmasıdır. Genellikle değer akış haritaları iki harita içerir. Mevcut durum haritası mevcut durumu anlatır. Mevcut durum haritasından katma değeri olmayan faaliyetler çıkarılarak gelecekteki Durum Haritası elde edilebilir. Değer akış haritalaması, etkinlikleri vurgulamak için bir araç olarak tasarlanmıştır. Atıklar vurgulandıktan sonra, bir DAH'nın amacı, öncelik tanınması gerekmektedir. Bunlara göre hareket edilebilmesi için fırsatları tasvir etmektir. == Kaynakça == Kategori:Yapım, üretim ve imalat Kategori:Yalın üretim