2410II SÉRIE — NÚMERO 135dos, prevendo-se a conclusão do projecto no prazo de um ano.5—Situação dos diversos lanços da variante à estrada nacional n.° 125:a) Ligação a Estômbar, compreendendo a va-riante à estrada nacional n.° 125, entre o rio Arade e Lagoa e ligação a Estômbar — Permite suprimir rapidamente a actual e incómoda passagem de nível de Estômbar.Situação:Declaração de utilidade pública já publicada;Projecto concluído até fins de Julho; Não existe disponibilidade financeira para   expropriações.Orçamento:Cori toeExpropriações .................      59 300Estrada ..........................     142 800Obras de arte ..................      64 000Total .............     266 100b) Restante lanço da variante à estrada nacionaln.° 124, entre a ponte de Boina e o nó de Portimão.Situação — O projecto rodoviário que inclui' as obras de arte (com excepção das pontes de Boina e Arade) encontra-se em vias de coclusão, aguardando-se a sua entcega até ao fim do ano corrente.Orçamento (estimativa):ContosExpropriações ................   101 200Estrada .........................  289 000Obras de arte.................      70 000Total............     460 200c) Ligação urbana do nó de Portimão ao acessoà Praia da Rocha, na estrada nacional n.° 124—Esta ligação compreende a supressão da actual pasagem de nível de Estômbar.Situação — Traçado já definido. Projecto em execução, aguardando-se que a Câmara Municipal forneça a cartografia necessária. Conclusão deste estudo previsto para o fim do corrente ano.Orçamento — A passagem supsrior ao caminho de ferro, bem como as expropriações deste lanço, serão encargo da Câmara Municipal de Portimão.Estrada — 41 000 contos (estimativa).6 — Prazos de lançamento deste empreendimento— Os prazos de lançamento dependem fundamentalmente das disponibilidades financeiras da JAE na altura da sua realização.Assim:Ligação a Estômbar, incluindo supressão da actual passagem de nível — É possível lançar esta empreitada nó próximo ano, se for concedida à JAE a verba de 59 300 contos correspondente a expropriações.Restante troço da variante à estrada nacional n.° 125 (Parte Rodoviária) e rectificação da estrada nacional n.° 124 — O lançamento desta empreitada está fundamentalmente dependente das expropriações. No entanto, julga-se que poderá ser lançada até Junho do próximo ano.Pontes de Boina e Arade (Ponte de Portimão — Está a ser encarada a hipótese de construir uma ponte provisória ao lado da actual para resolução imediata dos actuais problemas de tráfego.A JAE está a considerar atentamente esta solução, embora se trate de um empreendimento muito dispendioso.A ponte definitiva orça em cerca de 500 000 contos.Ligação urbana desde o nó de Portimão ao acesso à Praia da Rocha, na estrada nacional n.° 124 — Encara-se a possibilidade de a obra ser lançada até Junho do próximo ano.Junta Autónoma de Estrada, 25 de Junho de 1982.— (Assinatura ilegível.)SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICASGABINETE DO SECRETARIO DE ESTADOEx.m° Sr. Chefe do Gabinete de S. Ex." o Ministro para os Assuntos Parlamentares:Assunto: Escola Preparatória e ou Secundária de Canas de Senhorim — Resposta a um requerimento do deputado do PS Sousa Gomes.Em relação ao requerimento do Sr. Deputado António de Sousa Gomes que acompanhava o ofício acima mencionado, incumbe-me o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas de informar V. Ex." de que se está a elaborar o projecto da escola era epígrafe, estando programado o seu concurso e respectiva adjudicação ainda no corrente ano.Com os melhores cumprimentos.Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, 5 de Julho de 1982.—Pelo Chefe do Gabinete, (Assinatura ilegível.)