suas competências tenha acompanhado o mesmo nível de alerta, nomeadamente quanto à mobilização de meios aéreos. Sabe-se também que estávamos em plena fase Delta, em que os meios disponíveis e a capacidade instalada é francamente menor do que a prevista e planeada para a fase Charlie. Contudo não deixa de ser estranho que em sede de determinações operacionais, de acordo com o ponto 8 do já referido CTO, os meios pré-posicionados para o quadro previsto fosse o Grupo de Ataque Ampliado (GRUATA) da Força Especial de Bombeiros (FEB), na base de apoio logístico (BAL) de Mangualde, 4 grupos de reforço de incêndio florestal (GRIF) respetivamente nas BAL de Ponte Lima, Vila Real, Chaves e Albergaria-a-Velha, tendo sido solicitado ainda à GNR dois grupos ligeiros e uma brigada pertencente ao GIPS ficando instalados em Vila Real, Viseu e Faro, ou seja um pré-posicionamento que ficou muito aquém das necessidades, ainda que reactivamente, no decorrer do dia 15 outubro e mais particularmente no dia 16 de outubro, se tenha conseguido mobilizar mais alguns grupos de reforço. Os Comandantes Operacionais Distritais ouvidos por esta Comissão, foram questionados se, para além da determinação nacional, terá havido ao nível distrital medidas de pré-posicionamento de meios. Todos estes elementos confirmaram que seria muito difícil, atendendo que já estávamos numa fase de descontinuidade do dispositivo, (em regra seria o ultimo dia), e depois de um ano que até ali já tinha sido muito difícil, as condições para pré-posicionar meios foram muito marginais. Importa aqui referir que na audição ao 2.o Comandante Operacional Nacional, que à data desempenhava interinamente as funções de Comandante Operacional Nacional, foi-nos referido que atendendo às condições meteorológicas que se previam, deveria haver um conjunto de reforço de meios, que foram solicitados conforme infra, mas que nem todos obtiveram, por diversas razões, plena autorização a nível superior, a saber: ● Proposta de reforço do dispositivo para a fase Delta para o período de 1 a 15 de outubro (informação 1224/CNOS/2017 de 27 de setembro) pedidas 105 Equipas de Combate: autorizadas 50; ● Proposta de reforço de 200 horas de voo suplementares para 2 parelhas de aviões anfíbios médios (informação de 8 de setembro): não foi autorizado; ● Proposta de reforço de 40 operacionais para a FEB (informação n.o 3341/DORH/2017): não foi autorizado; ● Proposta de reforço de uma parelha de aviões anfíbios médios (informação n.o 3494/CNOS/2017 de março de 2017): sem fundamento legal, não autorizado; ● Proposta de reforço de 4 meios aéreos ligeiros (informação n.o 8223/GPATRP/2017 de 13 de julho): sem fundamento legal, não autorizado; ● Proposta de reforço do dispositivo na fase Delta para o período de 10 a 31 de outubro (informação n.o 1687/CNOS/2017 de 09 de outubro): aprovado reforço de 164 equipas, acréscimo de 70 horas de voo para aviões anfíbios médios, prolongamento de locação de oito helicópteros médios até 31 de outubro.  ● Não aprovada a locação de 4 aviões anfíbios médios de 13 a 31 de outubro. Depois do período em análise (14 a 16 de outubro), já foi autorizada a locação de 15 helicópteros ligeiros, com início a 17 de outubro. Para a fase ECHO, de 01 a 15 de novembro (informação n.o 12395/CNOS/2017), foi, contudo, autorizado o prolongamento do dispositivo terrestre, bem como o prolongamento da locação de 6 aviões anfíbios médios, dois aviões anfíbios pesados, 10 helicópteros médios e 11 ligeiros, II SÉRIE-E — NÚMERO 16_____________________________________________________________________________________________________________________144