1542II SÉRIE — NÚMERO 84O contrato de aquisição foi celebrado em Dezembro de 1978, tendo sido rcebidas as primeiras2 unidades em Fevereiro de 1979.As carências de material circulante, um muito preço baixo e boas condições de pagamento poderão ter estado na base da decisão de aquisição dos FerTobuses à Renfe.2 — Embora a resposta a esta questão não nos seja devida, põe-se-nos o problema de saber a que governo se refere o o Sr. Deputado, se, alguns meses após o arranque do serviço com as automotoras, já se verificavam grandes dificuldades com a sua manutenção, obrigando os serviços técnico da empresa a pedir que fossem aceleradas pela Renfe as acções tendentes a pôr em bom estado mais algumas unidades, porquanto as que tinham sido destinadas ao serviço não asseguravam um mínimo de viabilidade.3 — O anexo i (ramal da Lousã — acções a desenvolver) dará resposta a esta questão.4 — O anexo n (ponto de situação em 2 de Dezembro de 1981) com o que consta do anexo i dará resposta a este ponto.Actualizando esta informação, no que se refere ao seu ponto 8, é conveniente referir que foi já feita carta de intenção à Sorefame e que celebraremos muito brevemente o respectivo contrato de compra.Com os melhores cumprimentos.Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes Interiores, 6 de Abril de 1982.—O Chefe do Gabinete, José Manuel Pinto Pereira.Ramal da Lousã — Acedes a desenvolver Ponto da situação em 2 de Dezembro de 19811 — Via:Feito pela CP o estudo de alteração e reajus-mento da localização da nova estação de Coimbra-Parque, sob proposta da CMC.A CMC adquiriu recentemente a parcela de terreno necessária a ocupar e adjudicou os trabalhos de alteração da localização de conduta de água, pois a actual posição impede o início das obras de construção de plataformas já adjudicadas pela CP.2 — Renovação da via Coimbra-Parque a Miranda do Corvo:Segundo a nossa previsão, esta renovação só poderá iniciar-se no 2." semestre de 1982.3 — Passagens de nível (automatização):Concluídos os trabalhos das PNs de Casa Branca e Ceira.4 — Construção civil:4.1 —Concluído o estudo do EP da nova estação de Coimbra-Parque (colaboração CP/CMO-Vai ser lançado concurso para a respectiva construção em Janeiro de 1982.4.2 — Plataformas e abrigos na nova estação de Coimbra-Parque. Terá de se aguardar a conclusão dos trabalhos da mudança da conduta de água (obra da CMC) para se poderem iniciar os trabalhos de construção das novas plataformas já adjudicadas pela CP.5 — Consolidação de taludes marginais do ramal da Lousã:Prosseguem os trabalhos da empreitada do talude, ao quilómetro 11,700, prevendo-se a sua conclusão até final de 1982.O departamento competente, na sequência do seu estudo preliminar, vai apresentar os estudos necessários ao lançamento das empreitadas dos restantes taludes instáveis.6 — Pontes:O serviço responsável prossegue os estudos relativos às pontes do ramal, para eventual reforço ou substituição, prevendo-se que os estudos estejam concluídos em fins ide 1982.7 — Programa de exploração:Elaborado já o estudo respectivo, que previa o sistema RÉS com 2 chefes de linha, um a norte de Miranda do Corvo e outro a sul.8 — Aquisição de material circulante:Feito o estudo que aponta para a necessidade de 14 automotoras duplas, semelhantes às fornecidas pelo consórcio Sorefame/EMG/Creusot--Loire, tencionamos fazer carta de intenção de compra à Sorefame nos próximos dias.Admite-se a hipótese de poder concluir a definição dos equipamentos no prazo máximo de 3 meses.SEORETRIA DE ESTADO DA CULTURADIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS CENTRAIS•Ex."° Sr. Chefe de Gabinete do Ministro de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro:Assunto: Resposta a requerimentos dos deputados Aquilino Ribeiro Machado (PS) e Silva Graça (PCP) sobre a desocupação das instalações do Mercado do Povo.Emcarrega-me S. Ex." o Secretário de Estado da Cultura de remeter a V. Ex.a fotocópia da informação desta Direcção-Geral, bem como do despacho que na mesma recaiu relativamente a desocupação das instalações do Mercado do Povo, a que se refere o ofício acima refeirejiciado.Com os melhores cumprimentos.Dárecção-Geral dos Serviços Centrais, 15 de Masco de 1982. — O Director«Geral, Francisco Antônio Alçada Podei.