II SÉRIE-A — NÚMERO 33 28 contrato não têm poderes de representação do dono da obra em matéria de modificação, resolução ou revogação do contrato. 4 –  Na falta de estipulação contratual, durante os períodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalização da obra, o gestor do contrato e o diretor de obra são substituídos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalização da obra, a designação do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro. Artigo 361.o [...] 1 –  O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execução da obra, à fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas e à especificação dos meios com que o empreiteiro se propõe executá-los. 2 –  ................................................................................................................................................................... . 3 –  O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignação apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.o. 4 –  ................................................................................................................................................................... . 5 –  ................................................................................................................................................................... . 6 –  ................................................................................................................................................................... . 7 –  ................................................................................................................................................................... . Artigo 370.o [...] 1 – .................................................................................................................................................................... . 2 – O dono da obra pode ordenar a execução de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudança do cocontratante: a) Não possa ser efetuada por razões económicas ou técnicas; b) Seja altamente inconveniente ou provoque um aumento considerável de custos para o dono da obra; e c) O valor desses trabalhos não exceda, de forma acumulada: i) 10% do preço contratual inicial, quando resultem de circunstâncias não previstas; ii) 50% do preço contratual inicial, quando resultem de circunstâncias imprevisíveis. d)  ..................................................................................................................................................................... . 3 – .................................................................................................................................................................... . 4 – (Revogado.) 5 – (Revogado.) 6 – Quando, nos termos do artigo 379.o, ocorrer uma redução superior a 10% do preço contratual, deve ser tido em conta, para efeitos da aplicação das percentagens previstas na alínea c) do n.o 2, o preço contratual reduzido. Artigo 372.o [...] 1 – Para efeitos do disposto no n.o 2 do artigo anterior, bem como quando entenda não estarem verificados os pressupostos constantes do n.o 2 do artigo 370.o, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da receção da ordem do dono da obra de execução dos trabalhos complementares, reclamar da mesma fundamentadamente. 2 – .................................................................................................................................................................... .