HEZKUNTZAKO SAILBURUAK (Uriarte Toledo) (EAJ, 2018-05-25):
Llanos andrea.
Aurretik esan dudan bezala, proiektu horren helburua ikastetxea jolas eremua estalia izatea zen. Ikasleek eguraldi txarretik babesean egoteko jolas eremua izateko. Eskola eraikineko ezaugarria kontuan hartuta, Bilbo udalerriko (...) babes berezia izanik, Pedro Ispizua arkitektoaren obra izateagatik, proiektua patioaren zero kotan garatu beharko litzateke, eskola eraikinaren ikuspena ez eragozteko.
2015eko abuztuaren 6an, Hezkuntzako Saileko zerbitzu teknikoak proiektua ikuskatu zuten.
Proyecto que cumple con todas las prescripciones técnicas del código técnico de la edificación en todos sus apartados, incluidos los de seguridad y accesibilidad del recinto. En ningún momento en la fase de redacción del proyecto se planteó la necesidad de vestuarios y aseos, puesto que no se trataba de ningún recinto polideportivo, si no de un patio de juegos cubierto, que una vez ajustada a la parcela, tenía una superficie de 650 metros cuadrados.
Con fecha del 14 de diciembre de 2015 se concedió la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Bilbao. En la tramitación administrativa de esta licencia en ningún momento el Ayuntamiento de Bilbao impuso ninguna actuación correctora al proyecto.
Proiektua 2016ko abuztuaren 26an kontratatu zen. Horrela, 2016ko azaroaren 21ean hasi ziren obrak. (...) akta formalizatzeko data da hori.
Obrak hasi eta gauzatu bitartean, ikastetxeak aldagelak eta komunak sartzeko eskatu zuten eta, esan dugun bezala, proiektuak ez zuen hori hasieran aurreikusten eta horren jakitun zeuden eragileak.
La inclusión de estos vestuarios y aseos hubiese supuesto la ejecución de un nuevo proyecto, previa rescisión de contrato en vigor y la paralización de las obras de ejecución, puesto que era imposible la inclusión de los servicios solicitados en el proyecto vigente, tal y como fue explicado por el propio arquitecto director de las obras, Gonzalo Ispizua, al consejo escolar del centro.
Con fecha del 21 de febrero del 2018 se procede a la recepción de las obras conforme al proyecto aprobado. Con fecha del 16 de enero 2018, por parte del Ayuntamiento y el consejo escolar del centro, se solicita la necesidad de acometer medidas adicionales de seguridad, consistentes en proteger la rampa existente mediante una red de seguridad, dotar de un vallado de seguridad a la zona exterior del patio, cambiar los paneles metálicos de fachada con filos cortantes por otro tipo de panel y proteger la zona exterior de juegos mediante una red de cuatro metros de altura para evitar la caída de balones al vial circundante.
Una vez recepcionada la obra, el Departamento está ejecutando las medidas adicionales de seguridad solicitadas. Se ha procedido a la protección del hueco de las rampas mediante una red de malla de nailon, se ha ejecutado un cierre metálico en la zona posible de acceso desde el exterior del patio. Se cambiarán las chapas metálicas de deployé en la zona del patio y en las puertas por chapa lisa microperforada para garantizar su resistencia frente a golpes y balonazos. En la zona de rampas, se protegerá con policarbonato y se ha colocado la red de malla de nailon para evitar la caída de balones al vial circundante.
Se trata de un proceso normal. Lo que no es normal es que aspectos técnicos de una obra den lugar a un altavoz que ensucia una actuación de mejora en un centro público y es una pena utilizar este foro para ellos.
En relación al mandato parlamentario que usted indica, como ya le he explicado, este Departamento se ha...
...actuación de mejora en un centro público. Y es una pena utilizar este foro para ellos.
En relación al mandato parlamentario que usted indica, como ya le he explicado, este departamento se ha comprometido a estudiar la posibilidad de incluir vestuarios y baños en el nuevo patio cubierto una vez terminada la obra.
Estamos intentando buscar una solución técnica que pueda dotar de esos servicios a la nueva infraestructura, pero como hemos reseñado, existen condicionantes como la naturaleza cultural del bien o las condiciones arquitectónicas que dificultan una fácil solución.
El centro nos ha remitido una propuesta cuya viabilidad está siendo analizada técnicamente.
Esan dizudan bezala, jarraituko dugu ikastetxeko zuzendaritzarekin eta bertako hezkuntza eragileekin hainbat bilera egiten, beti ere instalazioak hobekuntzak hartzeko eta ikastetxeak dituen premiei erantzuteko, kontutan hartuta, zalantzarik gabe azpiegitura moderno eta egokia dela, eta batik bat instalazioak seguruak eta irisgarriak direla ikastetxearen kalitatea bermatzeko.