Nos dias 25 e 26/04 a turma de Gerenciamento de Obras 2014/2015 do Instituto IDD realizou um curso de lean construction na pratica. Uma das etapas do curso foi a visita as obras de reforma e ampliacao do Setor ProTork no estadio Couto Pereira casa do Coritiba Football Club. Realizamos na visita a avaliacao da construtora sobre o seu nivel de lean construction para que os engenheiros e arquitetas ali presentes pudessem entender os conceitos e vislumbrar solucoes lean em qualquer perfil de canteiro de obra. Atraves das explicacoes do Eng. Mario Forcadell gestor da obra que proporcionou uma otima interacao com a turma. Agradeco a Eng. Caroline Carvalho Diretora de Infraestrutura do Coritiba Football Club que proporcionou esta visitacao.Turma de Pos Graduacao do Instituto IDDEng. Mario Forcadell, Prof. Eng. Bruno Carvalho e Eng. Caroline Carvalho Ministrei a Palestra e um Mini-curso sobre Lean Construction na Universidade Estadual de Goias pela XI Semana de Engenharia na cidade de Anapolis - GO no dia 20 de novembro.Com a presenca de mais de 150 alunos de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Goias a palestra foi muito bem recebida pelos estudantes que interessados pelo assunto tiveram uma participacao muito ativa ao longo do bate - papo.Um abracoEng. Bruno Soares de Carvalho Foi realizado nos dias 17 e 18 de maio o curso lean construction na pratica em Curitiba - PR atraves do Instituto IDD.A presenca dos alunos foi otima tendo uma grande participacao e interesse nas visitas em duas boas obras das construtoras Andrade Ribeiro e Head Engenharia. Fernanda, conforme solicitado segue meu email para contato: bruno@aiza.com.br Atualmente na Aiza Engenharia realizamos algumas obras que podem ser definidas como obras especiais, por proporcionarem ao cliente um resultado diferenciado do que o mercado oferece. Acabou de ser inaugurada em Curitiba-PR no campus da PUC-PR um predio do bloco de ciencias juridicas, no qual realizamos uma obra especial recheada de praticas lean que resultaram em uma edificacao de 4.150,00m2 de 04 pavimentos executada em apenas 105 dias (3 meses e meio).Sendo que no primeiro dia de obra a unica informacao que o cliente disponibilizou para nos era o projeto arquitetonico e todos os outros projetos complementares eram do nosso escopo como construtora (sondagem, fundacao, estrutural, eletrico, hidraulico, Prevencao contra incendio, estrutura metalica, etc...) alem da execucao da propria obra. O prazo era fixo e existiam clausulas contratuais com multas sobre atrasos.A concepcao do projeto arquitetonico foi favoravel a aplicacao de praticas lean, o que colaborou muito para o bom desempenho da edificacao. Abaixo estao disponiveis a planta do pavimento tipo e um corte. Toda a concepcao da obra foi pensada em um modelo de prototipo, para que fosse evitado retrabalhos ou para que as solucoes tecnicas estivessem definidas em projeto e nao no campo. Desta forma foram realizadas diversas reunioes de planejamento e compatibilizacao para que os diversos fornecedores pudessem equalizar suas atividades sem que ocorressem erros ou desencontros no momento da execucao.A estrutura da obra foi inteira pre-moldada com fechamentos laterais tambem em paineis pre-moldados e com uma cobertura em estrutura metalica e escadas pre-moldadas