Desenvolvimento do ProjetoRealizamos algumas atividades com relacao a solucao proposta:1. Desenvolvimento do modulo administrativo1.1 Gerencia de cursos e atividades;1.2 Gerencia de captacoes de recursos.Com relacao ao layout da aplicacao o parteiro ainda nao teve tempo de analizar o escopo enviado, estamos no aguardo do mesmo.Hospedagem da aplicacaoDe acordo com as informacoes que colhetamos do cliente decidimo nao utilizar o ambiente do mesmo devido a nao compatibilidade tecnilogica. Este risco foi previsto anteriormente e sera necessario aplicar o plano de mitigacao do risco.A hospedagem sera realizada inicialmente por uma empresa de um dos participantes do grupo denominada BRSTI. Apos isso sera realizada uma reuniao com o cliente para verificar como ira ficar essa questao futuramente. Desenvolvimento do projetoFinalizamos o desenvolvimento do modulo administrativo em 100%. Todos os modulos foram implementados de acordo com a especificacao apresentada ao cliente.Como proximos passos iremos realizar os testes e ajustes na ferramenta e futuramente realizar a publicacao da mesma no ambiente fornecido pela empresa BRSTI.Com relacao ao Layout da aplicacao, nao tivemos mais retorno de nosso parceiro. Teremos que mitigar esse risco de acordo com o que tinhamos planejado anteriormente. Como nenhum integrante do grupo trabalha ou tem conhecimento de design de sites institucionais iremos realizar uma busca na internet com o intuito de capturar alguns exemplos de layouts gratuitos para apresentar ao cliente. Apesar de nao ser a solucao ideal para o projeto, nao podermos deixar o mesmo sem um novo layout. 2o Reuniao com clienteNa terceira semana nos reunimos para a segunda reuniao do projeto, os parcicipantes foram:Vanzolini:ClaudioValteirRodrigoAlexandreAses - Claretiano:Padre ClaudioRodrigoCarlosNa reuniao mencionada apresentamos o documento de escopo do projeto juntamente com todas as funcionalidades e modulos previstos para o projeto.Mostramos alguns trabalhos semelhantes ja realizados pelos integrantes do grupo.O cliente gostou do projeto e principalmente dos exemplos mencionados, tivemos alguns ajustes no escopo (Adicao e Remocao) de pequenos modulos.O projeto foi dividido em 2 partes (Site Institucional e Sistema de apoio e gerencia de conteudo)Instituicao: Dados gerais da instituicao, fotos etc.Projetos Sociais: Area responsavel por exibir os dados dos projetos sociais realizados pela instituicao.Noticias: Area de noticias por categorias administradas pela instituicao.Cursos e Atividades: Area onde serao apresentados os cursos e atividades oferecidos pela instituicao com a opcao de um formulario para inscricao online.Captacao: Area destinada a pessoas ou empresas que desejam participar dos projetos doando materiais ou recursos para a instituicao.Catalogo de Produtos: Area onde serao oferecidos os produtos produzidos pela instituicao (Tipo de catalogo virtual de produtos).Estamos em fase de aprovacao formal do escopo.Como proximas atividades temos:1o) Validar ate dia 27/06 o documento de plano de escopo com o cliente;2o) Aguardar termo de abertura do projeto assinado pelo cliente;3o) Fechar questoes tecnicas de hospedagem e desenvolvimento do site com o suporte de T.I do cliente;4o) Iniciar o desenvolvimento do cronograma.5o) Iniciar gerenciamento dos riscos.6o) Iniciar plano de comunicacao e aquisicao de servicos com terceiros. Atividades do Projeto:Aprovacao formal do escopoRecebemos o escopo validado pelo cliente.O mesmo sofreu poucas alteracoes em seu conteudo, basicamente adicao de alguns campos em determinados cadastros, nada que impacte o andamento do projeto. Embora tinhamos previsto receber a