permitir apoios deslocaveis. Ovalor de cargas considerado no dimensionamento foi de 300 kgf/m2. Em umestagio final, aplicaram-se peitoril de vidro e, em toda a fachada, novosrevestimentos (ceramico com detalhes em granito). As instalacoes eletricas e hidraulicas, assim como os ramais de aguasresiduais, normalmente se conectam com as varandas por prumadas localizadas proximasao pilar. Outra etapa importante e a da execucao da impermeabilizacao,normalmente feita com mantas asfalticas, com atencao especial na regiao dajunta. Em seguida, sao executados os acabamentos e a instalacao dosguarda-corpos.Na etapa de instalacao dasesquadrias, quando a intervencao comeca a ganhar forma, e bastante comum haveruma revisao dos servicos contratados. "Ha obras que inicialmente preveem asimples substituicao das esquadrias da sala, que darao lugar a portas novas. Nodecorrer da construcao, o condominio resolve aproveitar a ocasiao e trocartodas as esquadrias da fachada, inclusive as janelas dos quartos", explicao arquiteto Hugo Hamann, do escritorio carioca HCH Arquitetura e Planejamento,um dos pioneiros nesse tipo de intervencao. Muitos moradores tambem pedem ainstalacao de churrasqueiras no local, o que estende um pouco mais a duracaodos trabalhos.Assunto polemico nos condominios, o envidracamento perimetral geralmentenao e previsto no escopo do trabalho. Isso porque algumas legislacoesmunicipais sao rigorosas em relacao ao assunto, considerando a varanda"area computavel" se o espaco for fechado. Ainda assim, apos aentrega das obras, muitos moradores optam por assumir o risco e contratar aparte empresas de instalacao de vidros nos apartamentos. Raio X da obraFundacoesA execucao das fundacoes da nova estrutura dura cerca de um mes.Muitas vezes, elas ficam muito proximas das sapatas perifericas do edificioexistente, o que exige solucoes com pouca vibracao.EstruturaPodem ser metalicas ou em concreto armado, sempre independentes da estrutura dopredio principal para evitar esforcos cortantes decorrentes da movimentacaodiferencial. As lajes podem ser moldadas in loco, pre-moldadas ou em steeldeck. As juntas construtivas sao regioes muito sensiveis a infiltracoes, porisso devem ser adequadamente impermeabilizadas, de preferencia com mantaasfaltica.Acessodos trabalhadoresO transito no interior dos apartamentos sera minimo -geralmente, ocorre no momento de interligacao das conexoes eletrica ehidraulicas de cada apartamento. Para evitar transtornos aos moradores, epreciso prever o acesso externo por escada ou elevador. Durante a execucao daobra, o pico de operarios gira em torno de dez a 15 pessoas, na fase de acabamento.Transportevertical de materiaisPara o transporte vertical de materiais e componentes desistemas construtivos, pode ser usado um caminhao munck, quando o terrenopermitir, ou uma minigrua instalada na cobertura sob supervisao de umprojetista estrutural.DemolicaoCom a nova estrutura pronta, e preciso quebrar a fachada para conectar osapartamentos a varanda e instalar as portas balcao. Nesse momento, e precisoinstalar divisorias para isolar a area em obras do restante da unidade.InstalacoesCom a estrutura erguida, e feita a conexao dos pontos de luz,agua e esgoto (ralos) da nova varanda, cujas prumadas se localizam, em geral,proximas aos novos pilares. A instalacao de churrasqueiras e chamines, acriterio de cada morador, exige mais um ou dois meses de obra.AcabamentoA troca das esquadrias e a execucao dos acabamentos internos e de fachada levammais seis a oito meses, dependendo da complexidade do projeto. O servico podeser agilizado com a fixacao mecanica das rochas ornamentais diretamente sobre afachada antiga com insertos metalicos.Juliana