Muita gente ja esta ajudando a plantar esta semente...Voce nao vai querer ficar de fora... E tao simples semear e so divulgar o projeto e acessar os videos.Obrigado... Relatorio da Semana 10/11/2010 a 17/11/2010 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAAquisicao de reles e sensores, bem como suas especificacoes.Aquisicao do motro que acionara a alavanca.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAContato telefonico com um estudante de letrotecnica, Lucas, que se dsponibilizou a tentar a aajudar na qauisicao e especificacao dos materiais. O motor de acionamento da alavanca foi obtido. Foi feita uma pesquisa de precos de sensores de seguranca para possiveis adaptacoes.3. PENDENCIAS PRINCIPAISO sensor encontrado no laboratorio tem um campo bastante restrito. Alem disso o emprestimo nao sera viavel devido a utilizacao didatica dos professores do Laboratorio desses materiais.4. DIFICULDADES PRINCIPAISQual a especificacao exata dos sensores e reles? Como faremos as ligacoes? Poderemos adaptar sensores de seguranca utilizar como detector de metais?5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARFuncionamento fisico interno do sensor. O funcionamento dos reles ja esta postado no blog.6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARSensor de metais, reles.7. CONTATOS A REALIZARJaquim, auxiliar do Laboratorio de Eletrotecnica.8. IDEIAS A EXPLORARFuncionamento do sensor de metais: qual o sensor mais adequado ao nosso projeto? E possivel fabrica-lo ou teremos que compra-lo?9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEObtencao dos reles e sensores (compra).10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESFabricacao da estrutura que sustentara a alavanca e fabricacao da alavanca.11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAEstamos atrasados, pois nao estamos conseguindo avancar nesta etapa de aquisicao e especificacao dos reles e sensores. Esse fato fica evidente na descricao do Formulario Semanal. Se analisarmos o relatorio anterior perceberemos que ainda estamos tentanto concuir a mesma atividade. Alem disso estamos com muitas dificuldades para resolver as pendencias.12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETORuim. Precisamos dar enfase a obtencao dos reles e sensores. Tentar obter as especificacoes corretas para a compra.13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISNenhum. 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAAquisicao de reles e sensores, bem como suas especificacoes.Aquisicao do motor que acionara a alavanca.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAAquisicao de reles, sensor e todos os outros materiais para a montagem do circuito, motor da alavanca, inicio da montagem do circuito, acoplagem do motor a esteira concluida, fixacao da lona na esteira concluida, inicio do relatorio tecnico final.3. PENDENCIAS PRINCIPAISFixacao da alavanca no motor secundario, aquisicao da madeira para a alavanca, conclusao e teste do funcionamento do circuito, teste de funcionamento do sensor, fixacao do sensor na esteira, termino do relatorio final.4. DIFICULDADES PRINCIPAISComo terminar o projeto em uma semana?5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARConcluido.6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARHaste da alavanca.7. CONTATOS A REALIZARNenhum.8. IDEIAS A EXPLORARMovimentacao da alavanca para as selecoes dos metais.9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTETermino do projeto com as solucoes de todas as pendencias citadas acima.10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESFim.11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAEstamos extremamente atrasados, tentando adiar a data de apresentacao final do trabalho.12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETORuim, pois nao sabemos se iremos conclui-lo a tempo.13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISNenhum. Conseguimos, com um estudante da eletrotecnica do Cefet MG, um sensor de metais emprestado para nosso projeto. Abaixo as especificacoes:Raio de atuacao: