As atividades desta etapa consistem na discussao das caracteristicas regionais do local do Plano de Emergencia, visando o entendimento comum da equipe tecnica sobre os objetivos gerais do trabalho e os objetivos especificos de cada etapa de trabalho. Nela, busca-se o conhecimento das caracteristicas do local para criacao do plano, a definicao de atribuicoes e responsabilidades da equipe tecnica envolvida e a adequacao e o detalhamento do cronograma do trabalho.De modo a orientar as discussoes visando o planejamento e a estruturacao do trabalho, faz-se pesquisa dos recursos e das caracteristicas basicas da regiao e um exercicio de identificacao das principais questoes a serem levadas em consideracao na estrategia. Realiza-se uma identificacao, teorica e preliminar, dos potenciais impactos ambientais.Tendo em vista a complexidade e a multiplicidade de elementos a serem observados para a cobertura dos diversos temas socioambientais, este estudo possui na multidisciplinaridade um importante principio. Para obter melhores resultados na interacao interdisciplinar serao realizadas consultas a diversas fontes de pesquisa, analisando de preferencia estudos e monografias ja realizadas a respeito do local, a fim de melhor definir os objetivos especificos do estudo, as estrategias e o detalhamento do Plano de Emergencia a ser criado.O periodo de realizacao das atividades desta etapa deve ser executado nos primeiros dias de vigencia do projeto, se dividindo em 4 fases especificas: Montagem e mobilizacao da equipe; Estudo do caso; Detalhamento metodologico e Mapeamento da area envolvida.Montagem e Mobilizacao da Equipe TecnicaOs planejamentos dos trabalhos para a elaboracao das estrategias indicam a necessidade de se contar, na montagem da equipe tecnica, com os seguintes graus de responsabilidade:I. Supervisao do projeto - responsavel pelo conjunto de atividades tecnicas e administrativas do trabalho.II. Assistencia do Projeto - responsavel pelo acompanhamento e providencias relacionados aos aspectos tecnicos dos servicos.III. Consultoria - responsavel pelo apoio tecnico ao projeto.IV. Logistica - responsavel pelo apoio logistico ao projeto.V. SMS - responsavel pelo apoio nas questoes de seguranca, meio ambiente e saude.VI. Equipe de Campo - responsavel por todas as informacoes de campo, suporte e acompanhamento dos levantamentos a serem realizados.Entre as atividades tecnicas a serem divididas entre as equipes consta:a) Atividades de Elaboracao dos Estudos, pesquisa de dados em publicacoes, na Internet e nos materiais tecnicos disponiveis.b) Atividades de Mapeamento e GIS, levantamento de coordenadas e dados para confeccao de mapas e croquis que irao compor o Plano de Emergencia.c) Atividades de Apoio Tecnico, ajustes das informacoes, geracao de dados especificos e composicao do documento final do Plano de Emergencia conforme a CONAMA 398.Cabe ressaltar que os tecnicos que assumem responsabilidades especificas, em sua maioria, acumulam funcoes, alem de exercerem atividades tecnicas na realizacao dos estudos.O ideal e obter um grupo coeso, com um cronograma que garanta pleno controle de todas as atividades a serem desenvolvidas, capaz de manter uma dinamica sistematica de reunioes de trabalho. No decorrer das atividades, outros tecnicos especialistas podem ser mobilizados a prestar consultoria as atividades do grupo, sempre que necessario.Estudo do CasoConforme os dados disponiveis da regiao em estudo, com as informacoes constantes nas hipoteses de risco de incidente, serao realizados os estudos do caso para avaliacao