A integracao dos dados do Project Server com as ferrametnas do PerformancePoint e um trabalho desafiador e ao mesmo tempo um esforco gratificante. O objetivo deste artigo nao e mostrar profundamente como realizar esta integracao, mas mostrar o ciclo de vida do planejamento para a construcao de um painel de controle para o Project Server. 5 passos para planejar um Painel de Controle Quando se deseja criar e implantar um painel de controle do PerformancePoint para o Project Server, deseja-se exibir informacoes importantes sobre os projetos da carteira de projetos. Cada painel deve ser planejado cuidadosamente, no publico alvo e quais informacoes serao exibidas. Passo 1: Identificar os usuarios e tipos de informacoes a serem visualizadas Dese-se considerar o publico e do tipo de informacao que se deseja fornecer aos usuarios dos paineis de controle (dashboards). Pode-se criar paineis simples ou complexos, exibindo em niveis detalhados (analiticos) ou de forma resumida, de acordo com a necessidade dos usuarios alvos. Como exemplo, podemos supor criacao de um painel para gerenciamento de TI. Considerando assim, um relatorio Scorecard / KPI no nivel relevantes, tais como custo, cronograma e Trabalho Variancia a um nivel de Departamento. Passo 2: Certifique-se de que os dados estao disponiveis O segundo passo e ter certeza de que os dados estao disponiveis para voce e seus usuarios de painel. Por se tratar especificamente de paineis do Project Server, podemos assumir que as informacoes existem, sendo necessario que o banco OLAP (On-line Analytical Processing) do Project ja esteja criado. Passo 3: Selecionar os tipos de scorecards e relatorios que se deseja usar Selecione os tipos de scorecards e outros relatorios que sao mais adequados para as informacoes que voce se exibir no painel (dashboard). Pode-se criar alguns tipos de relatorios usando o Dashboard Designer. Para visualizar os paineis criados, pode-se criar Web Parts do PerformancePoint para exibir relatorios que sao armazenados em outros servidores, como o Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) relatorios e relatorios Excel Services. Passo 4: Decidir quais tipos de filtros serao incluidos Deve-se decidir se os filtros podem ser uteis para os consumidores do painel. Voce pode decidir a partir de filtros que sao itens de dashboard individuais, ou voce pode se conectar itens como indicadores-chave de desempenho (KPIs) que estao em um scorecard para outros relatorios no seu painel. Passo 5: Crie um desenho ou maquete de seu painel Criar um exemplo do painel para ver se ele vai atender as necessidades dos usuarios. Pode-se esbocar seu painel em papel ou atraves de qualquer aplicativo de software que voce deseja usar. Tambem pode-se criar um painel de exemplo usando o proprio Dashboard Designer. Apos a construcao do exemplo, os usuarios do painel devera validar se as informacoes atendem as suas necessidades. Os passos acima descritos, podem ser considerados apenas boas praticas para a construcao de paineis de controle para o uso do PerformancePoint Dashboard Designer visando sua integracao com o ambiente do Project Server. Bons projetos! Abracos,Klinger Menezes de Holanda RochaPMP, MCTS, MBA in Project Management Muito se fala sobre a gestao de projetos alinhada a