REALIZAR ESSEPROCEDIMENTO CONCOMITANTEMENTE AOTRAMITE DO PROJETO, SEM PREJUIZO DOPRAZO TOTAL. APOS A APRESENTACAO DE PROJETOS, SAOREALIZADAS AS SEGUINTES ANALISES: RISCO DA OPERACAO (VIABILIDADE DOEMPREENDIMENTO). ENGENHARIA E TRABALHO SOCIAL. JURIDICA (A EMPRESA PODE TERUM DOSSIE JURIDICO UNICO, VALIDOPARA TODO O PAIS, CABENDO NESSECASO APENAS A VERIFICACAO DADOCUMENTACAO DO EMPREENDIMENTO). AS ANALISES OCORREM SIMULTANEAMENTEE APOS A SUA CONCLUSAO, O PROCESSOE ENVIADO A ALCADA COMPETENTE PARAAPROVACAO, QUE PODE SER: A MATRIZOU SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS,DEPENDENDO DO VALOR E NIVEL DE RISCO. NO CASO DO PRODUTO DESTINADO AFAMILIAS COM RENDA DE ATE 3 SALARIOSMINIMOS, A ANALISE DE RISCO DAOPERACAO SE RESTRINGE AO IMPACTO NOFLUXO DE CAIXA DA EMPRESA. A ANALISEDE ENGENHARIA E SIMPLIFICADA, POIS OPRODUTO POSSUI ESPECIFICACAO PADRAO. NO CASO DE ANALISE CONCOMITANTE COMA TRAMITACAO DO PROJETO NA PREFEITURAE OUTROS ORGAOS DE LICENCIAMENTO, ACAIXA OFERECE A POSSIBILIDADE DE UMAPRE-ANALISE MEDIANTE APRESENTACAO DAMATRICULA DO IMOVEL E PROJETO BASICOEM 10 DIAS.19FLUXO OPERACIONAL COM DOACAODE TERRA PELO ESTADO/MUNICIPIOCONSTRUTORACOM ANALISE DE RISCO VALIDA APRESENTAANTEPROJETO E PLANILHA DE CUSTOSSELECAO POR CRITERIOMELHOR PROPOSTA TECNICA E PRECOCAIXASELECAO POR CRITERIOMELHOR PROPOSTA TECNICA E PRECOSUPERINTENDENCIAREGIONAL DA CAIXAINFORMA A PREFEITURA E ENCAMINHA PARAANALISE DE RISCO, ENGENHARIA E JURIDICACOMITE REGIONALDA CAIXAAPROVACONTRATACAO(AGENCIA DA CAIXA)ANALISE DE RISCOPRAZO: 5 DIASANALISE DE ENGENHARIA E TRABALHO SOCIALPRAZO: 15 DIASANALISE JURIDICAPRAZO: 10 DIASMUNICIPIO1 DIVULGA E DISPONIBILIZA DOACAODO TERRENO AO PROGRAMA2 APOS SELECAO DA EMPRESA DOA AO FAR FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIALHABITACAO PARA FAMILIAS COM RENDA DE ATE 3 SALARIOS MINIMOSPRAZO DE ANALISE: ATE 30 DIAS APOS SELECAO20FLUXO OPERACIONAL PARA CONSTRUTORASCONSTRUTORACOM ANALISE DE RISCO VALIDAAPRESENTA PROJETO NA CAIXASUPERINTENDENCIAREGIONAL DA CAIXAENCAMINHA PARA ANALISE DERISCO, ENGENHARIA E JURIDICAANALISE DE RISCOPRAZO: 5 DIASANALISE DE ENGENHARIA E TRABALHO SOCIALPRAZO: 15 DIASANALISE JURIDICAPRAZO: 10 DIASHABITACAO PARA FAMILIAS COM RENDA DE ATE 3 SALARIOS MINIMOSPRAZO DE ANALISE: ATE 30 DIASCOMITE REGIONALDA CAIXAAPROVACONTRATACAO(AGENCIA DA CAIXA)21FLUXO OPERACIONAL PARA CONSTRUTORASHABITACAO PARA FAMILIAS COM RENDA DE 3 A 10 SALARIOS MINIMOS CONSTRUTORACOM ANALISE DE RISCO VALIDAAPRESENTA PROJETO NA CAIXASUPERINTENDENCIAREGIONAL DA CAIXAENCAMINHA PARA ANALISE DERISCO, ENGENHARIA E JURIDICACOMITE REGIONALDA CAIXA1 APROVA OU2 ENCAMINHA ALCADA A MATRIZ DA CAIXAEM FUNCAO DO VALOR DA OPERACAOCONTRATACAO(AGENCIA DA CAIXA)ALCADA DECISORIAMATRIZ DA CAIXAANALISE DE RISCOPRAZO: 5 DIASANALISE DE ENGENHARIA E TRABALHO SOCIALPRAZO: 15 DIASANALISE JURIDICAPRAZO: 10 DIASOPCIONALANALISE PREVIADE ENGENHARIA.PRAZO: 10 DIASLIBERACAOPARA COMERCIO12PRAZO: 30 DIAS APROVADO COMITE REGIONAL45 DIAS ALCADA MATRIZ DA CAIXAATE 30 DIASATE 45 DIAS22ANALISE DE ENGENHARIAVERIFICA O ENQUADRAMENTO DO PROJETO NAS REGRAS DO PROGRAMA PARA GARANTIR A EFETIVIDADEDA OPERACAO, CONSISTINDO EM: VERIFICACAO DAS CONDICOES DO PROJETO ARQUITETONICO REFERENTE A FUNCIONALIDADE ESEGURANCA (ACESSIBILIDADE, COMPARTIMENTACAO, ILUMINACAO, VENTILACAO). AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DAS UNIDADES HABITACIONAIS PARA ENQUADRAMENTO NOPROGRAMA E GARANTIA DO FINANCIAMENTO, QUANDO FOR O CASO. VERIFICACAO DO ORCAMENTO DA OBRA, COM FOCO NOS QUANTITATIVOS DE SERVICOS E PRECOSUNITARIOS, TENDO COMO REFERENCIA PROJETOS BASICOS EXISTENTES E OS INDICES DE CUSTOS DOSISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL SINAPI. ANALISE DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, OBSERVANDO A SUA VIABILIDADE E A COERENCIAENTRE A EXECUCAO DA OBRA E O DESEMBOLSO FINANCEIRO PROGRAMADO.O TRABALHO REALIZADO NESSA FASE REDUZ A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E INCONSISTENCIAS DEPLANEJAMENTO, CONFERE SEGURANCA A OPERACAO E CONTRIBUI PARA A EFETIVIDADE DA APLICACAODO RECURSO.A ANALISE DE CUSTOS EVITA A CONTRATACAO DE EMPREENDIMENTOS COM PRECOS INEXEQUIVEIS ETAMBEM ELIMINA A PRATICA DE SOBREPRECO.DOCUMENTACAOPRODUTO PARA