presidente da CCR Bahia, Luis Valenca, que participou da vistoria com o secretario de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins, e o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eduardo Copello.Ainda segundo o presidente da concessionaria, faltam alguns ajustes de remanejamento de pontos de onibus e no trajeto de linhas, alem de outras intervencoes viarias ainda nao liberadas pela prefeitura para acoes que minimizem os impactos no trafego. Esta em curso a negociacao com a Transalvador e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).Apesar da dilatacao do prazo, a CCR Metro Bahia acredita que as obras estao avancadas. "Com cinco meses de trabalho, o Imbui esta bem adiantado e, no CAB, as intervencoes comecaram ha dois meses e, tambem apresentam rapidez", disse o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eduardo Copello.As estacoes em construcao no Imbui e no Centro Administrativo da Bahia (CAB) estao com 35% e 25%, respectivamente, das obras concluidas. No total, as obras da Linha 2 estao 22% concluidas. A estacao localizada no Detran esta com 48,5% e a do Acesso Norte II (Rotula do Abacaxi) ja chegou a 86%.A via permanente entre Acesso Norte e Estacao Detran esta em andamento e tem conclusao prevista ate abril. A extensao entre o Imbui e Mussurunga deve ficar pronta no final deste ano. Toda a obra, que vai do Acesso Norte ate o municipio de Lauro de Freitas, deve ser concluida em meados de 2017 e o trajeto deve ser feito em 27 minutos.Do Acesso Norte ate Mussurunga, 14 canteiros de obras estao em funcionamento: Acesso Norte, Detran, Rodoviaria, Pernambues, Posto 1, Imbui, CAB, Canteiro Central, Pituacu, Central de Concreto, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga.Para a continuidade do projeto apos a estacao do CAB, deve comecar, nas proximas semanas, a transferencia do monumento em homenagem a Luis Eduardo Magalhaes para uma area em frente a sede da Assembleia Legislativa. "E o unico obstaculo fisico na Paralela. Estamos conversando com a familia Magalhaes para ajustes do projeto executivo", contou o presidente da CCR Bahia, Luis Valenca.Trafego da ParalelaA objetivo e retirar os entraves da avenida Paralela. Cada estacao tambem contara com uma passarela e serao implantados tres retornos em forma de viadutos. "Todos serao feitos pelas vias marginais por meio de viadutos, pela direita", explicou o secretario de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins.Eles serao construidos na regiao do Flamboyant (altura da Ferreira Costa), na area do Tamburugy (proximo ao shopping Paralela) e na via de acesso a praia de Stella Maris. Ao todo, serao nove retornos (Centro-Aeroporto), e sete (Aeroporto-Centro).A linha 2 do Sistema Metroviario de Salvador e Lauro de Freitas tem 23 quilometros de extensao, 13 estacoes, 6 terminais de onibus integrados e 12 bicicletarios."O metro, com 41 quilometros nas duas linhas, vai se somar ao Veiculo Leve sobre Trilhos (VLT), que sera interligado ao metro, com mais 3,5 quilometros. Sem contar com as duas vias transversais que vao da costa atlantica ate a Baia de Todos-os-Santos melhorando a mobilidade", explicou Eduardo Copello, da CTB.IntegracaoA operacao plena, com integracao entre a Linha 1 do Metro de Salvador e as linhas