PAC 1concluiu apenas metade das obras de esgoto em 8 anos, diz levantamento28/09/2016 17h08Sao PauloDanielMello - Reporter da Agencia Brasil Problemas com a elaboracao de projetos sao aprincipal causa dos atrasos em obras de saneamento. O PAC preve investimentosde R$ 22,07 bilhoes em 340 obrasArquivo Agencia BrasilPouco menos da metade (49%) dasobras de esgoto da primeira fase do Programa de Aceleracao do Crescimento (PAC1) foi concluida. Segundo levantamento divulgado hoje (28) pelo Instituto TrataBrasil, das 111 obras 54 foram finalizadas, 34 estao em andamento e 23 estaoparalisadas. O estudo foi feito a partir da consulta aos agentes (municipios egovernos estaduais) que conseguiram recursos disponibilizados pelo governofederal para ampliar essa infraestrutura.O PAC 1 compreendeempreendimentos foram aprovados entre 2007 e 2010. Em relacao as obras deabastecimento de agua da primeira fase do programa, 62% das 102 previstas foramconcluidas, totalizando 63 empreendimentos. No entanto, 13 dessas obras estavamparalisadas a epoca da coleta de dados, no fim de 2015.Somando-se a segunda fase doprograma, relativo ao periodo entre 2011 e 2015, o PAC preve investimentos deR$ 22,07 bilhoes em 340 obras. Desse total, 36% foram concluidas, 39% estao emandamento, 14% estao paralisadas e 11% ainda nao foram iniciadas. Emrelacao as obras de abastecimento de agua da primeira fase do programa, 62% das102 previstas foram concluidaArquivo/Rovena Rosa/Agencia BrasilOs atrasos nas obras tem diversasrazoes. De acordo com o presidente do Trata Brasil, Edison Carlos, na primeiraetapa do PAC havia muitos problemas com a elaboracao de projetos. Quase todosas propostas apresentadas no primeiro PAC tinham problemas tecnicos e deatualizacao, e nao eram mais compativeis com a situacao das cidades. Osdados do levantamento mostram que ate hoje o PAC 1 sofre por conta danecessidade desses projetos terem de ser refeitos, repactuados com agentesfinanceiros, destacou.Conforme Edison Carlos, durante aexecucao do programa as propostas de saneamento ganharam em qualidade. Segundoele, apesar disso outros problemas persistem, atrapalhando o andamento das obras.Burocracia, demora para o recurso chegar, empreiteiras com baixa qualificacao,problemas de licenca ambiental, de falta de articulacao [entre as entidades eorgaos envolvidos] e de demora da aprovacao do inicio da obra, sao alguns dosproblemas enumerados pelo presidente.Sao esses entraves que fazem,segundo o instituto, com que o PAC 2 tambem padeca de atrasos. Nessa segundafase, dos 55 empreendimentos previstos para abastecimento de agua, 33% (18obras) ainda nao foram iniciados, 7% (4) estao parados e apenas um foiconcluido. Em relacao as 72 obras de esgoto, 18 (25%) ainda nao comecaram e 8(11%) estao paradas. Apenas quatro desses empreendimentos (6%) foramfinalizados.Assusta um pouco ter quase 30%de obras que nem comecaram, destacou Carlos sobre a situacao das obras de aguae esgoto da segunda fase do PAC saneamento. O novo governo precisa olhar naosomente a questao de manter recursos a longo prazo, porque o saneamento precisade decadas para ser resolvido, mas tambem entrar no detalhamento desse dia adia dos investimentos para que as obras nao parem. Para o presidente doinstituto, essas sao medidas necessarias para alavancar o desenvolvimento dosaneamento no Brasil.De acordo com o presidente, o PACvoltado para o saneamento foi muito importante para retomar os investimentosnesse tipo de equipamento. Todo mundo ficou feliz de ter um programa desseporte