Foi lembrado que em reunioes passadas as justificativas apontadas foram:- Deficit gerado com a falta de pagamento de alguns compradores em honrarem com os valores das custas cartorarias e impostos que a construtora adiantou a elas;- Diferenca nao financiada com a CEF que deveria ser paga a Cumaru[i], mas alguns compradores nao estavam pagando;- Inadimplencia dos compradores junto a CEF das taxas referentes aos juros da obra, uma vez que a Cumaru era fiadora dos compradores, se o comprador nao pagava, este valor era diminuido do valor que deveria receber da medicao mensal das obras.Alguns compradores indagaram sobre:- Possibilidade de rescindirem o contrato com a CEF e receberem a devolucao do FGTS que ja foi descontado, pois nao acreditam mais no empreendimento, e ainda o tempo que terao que esperar para acionar uma nova construtora e retomar as obras;- Realizar o distrato para seus nomes estarem disponiveis para financiamentos futuros;- Nao terem recebido suas vias do contrato com a CEF, que nao lhes foram devolvidas apos assinatura e reconhecimento em cartorio;- Obrigatoriedade do pagamento dos juros da obra, mesmo com a paralisacao das obras, caso contrario seus nomes ficarao com restricao bancaria (SERASA/SPC).Guilherme Cruz explicou que o Distrato nao e viavel administrativamente, uma vez que 70% dos recursos ja foram utilizados na obra, a solucao de realizar os distratos somente ocorrera se houver decisao judicial obrigando a CEF distratar com os compradores.Concernente aos compradores que nao receberam os contratos, a CEF pode fornecer uma copia mediante solicitacao na agencia Formosa.Com relacao aos juros da obra, a CEF acatou um pedido do MPF em suspender a cobranca ate regularizar a situacao das obras, e que desconhecia a permanencia dessa cobranca, comprometendo-se a solicitar o cancelamento e a retirada dos cadastros restritivos (SERASA/SPC) dos nomes das pessoas por conta do nao pagamento desses juros.A CEF e obrigada a terminar o modulo I, pois houve assinatura de contrato entre as partes, esta garantia nao e assegurada aos outros modulos do empreendimento. Desta forma havera somente os dois blocos construidos no terreno. Ja imaginaram quanto custara o condominio para manter a area social, portaria, e area de mata ainda nao desmatada, acreditamos que sera inviavel uma vez que os custos serao elevados.DELIBERACAO:- O representante da CEF se comprometeu a suspender a cobranca dos juros da obra, bem como retirar os nomes das pessoas que foram para o SERASA/SPC por conta desse debito; (aos interessados favor enviar e-mail p/condominiovilaricaananindeua@gmail.com, ate o 08/10/14)- Keilla/Silvia repassara ao Guilherme uma relacao das pessoas que estao sem o contrato de financiamento assinado com a CEF, para que sejam providenciadas suas vias; (Ja encaminhada a CEF)- O representante da CEF posicionara os compradores quando a seguradora for acionada, bem como se nenhuma construtora for selecionada para concluir o empreendimento;- Sera divulgada, nos veiculos de comunicacao dos compradores do Vila Rica, uma enquete de quem deseja realizar o distrato com a CEF, uma vez que se obtiver um quorum significativo o MPF ajuizara uma acao coletiva para notificar a Caixa;- Proxima reuniao de acompanhamento sera realizada na segunda quinzena de outubro, com data