divididas em tres partes:Informacoes GeraisPlano Master: nome do plano master;# de Ciclos: numero de ciclos executados ate o momento;Data de Inicio: data de inicio da execucao;Data de Termino: data de termino da execucao;Release Atual: versao do release usado na execucao;Dados de execucao do(s) ciclo(s)Ciclo: numero do ciclo;Total Planejado: numero total de testes planejados;Total Executado: numero total de testes executados;Total Passado: numero total de testes passados;Total Falhado: numero total de testes falhados;Total Bloqueado: numero total de testes bloqueados; Dados de execucao do plano masterTotal Planejado: numero total de testes planejados;Total Executado: numero total de testes executados;Total Passado: numero total de testes passados;Total Falhado: numero total de testes falhados;Total Bloqueado: numero total de testes bloqueados;Como um plano master pode conter varios ciclos, ou seja, um caso de teste pode ser executado em mais de um ciclo e o resultado da execucao desse teste pode ser diferente em todos os ciclos, o valor reportado no plano master deve ser o resultado mais novo/atual reportado. Abaixo segue um exemplo para ilustrar as informacoes acima: Informacoes GeraisPlano Master: Portal Web de Noticias# de Ciclos: 02Data de Inicio: 01/08/2009Data de Termino: 12/08/2009Release Atual: 01.00.01Dados de execucao do(s) ciclo(s)Ciclo: 01 (data 05/08/2009)Total Planejado: 100Total Executado: 100 100%Total Passado: 90 90%Total Falhado: 05 05%Total Bloqueado: 05 05%Ciclo: 02 (data 12/08/2008)Total Planejado: 10 (5 casos de teste falhados e 5 bloqueados)Total Executado: 10 100%Total Passado: 09 09%Total Falhado: 01 01%Total Bloqueado: 00 00%Dados de execucao do plano masterTotal Planejado: 100;Total Executado: 100 100%Total Passado: 99 99%Total Falhado: 01 01%Total Bloqueado: 00 00%2. Grafico Curva-S EsforcoA secao grafico curva-s esforco deve informar a quantidade de testes planejados, executados, passados, falhados e bloqueados ate o momento, so que de forma grafica, onde o usuario podera comparar o esforco planejado X atual. Para gerar esse grafico, o Analista de Teste deve ter uma tabela onde os valores sao atualizados diariamente de acordo com o progresso. Segue abaixo um exemplo: Tabela 1 Tabela Grafico Curva-S EsforcoFigura 1 Grafico Curva-S Esforco3. Distribuicao Grafica de DefeitosA secao distribuicao grafica de defeitos deve conter a quantidade de defeitos encontrados de forma grafica. Ao verificar essa secao, o usuario deve ser capaz de saber quais sao os defeitos que impactam um numero maior de casos de teste e, dessa maneira, o Gerente de Projeto ou o proprio time de desenvolvimento podera dar prioridade para os defeitos que mais impactam o resultado final da execucao. Vale lembrar que nem sempre devemos olhar somente para o numero de casos de teste que o defeito impacta, mas tambem analisar a severidade e prioridade do mesmo. Segue abaixo um exemplo: Figura 2 Grafico de Defeitos Encontrados4. Lista de Requisicao de MudancasA secao lista de requisicao de mudancas deve conter os defeitos encontrados com o ID do defeito, descricao, status, severidade, data de abertura, data de fechamento e duracao (em dias).ID do Defeito: identificador do defeito;Descricao: descricao do defeito (deve ser uma descricao resumida);Status: status do defeito (pode ser aberto, fechado, analise, assinalado, etc.);Severidade: severidade do defeito;Data de Abertura: data da abertura do defeito;Data de Fechamento: data do fechamento do defeito;Duracao: quantidade de dias