que o defeito levou para chegar ao status fechado; Ao verificar essa secao, o usuario deve ser capaz de identificar quais sao os defeitos que ainda continuam abertos e qual a sua gravidade, pois dessa maneira, o Gerente de Projeto ou o proprio time de desenvolvimento podera dar prioridade para os defeitos que tem maior severidade e impactam no resultado final da execucao. Segue abaixo um exemplo:Tabela 2 Defeitos Encontrados5. RiscosA secao Riscos deve conter os riscos identificados na fase de execucao ou ate mesmo os que estao em fases anteriores e, que de alguma forma, impactam o progresso de execucao. Ao verificar essa secao, o usuario deve ser capaz de encontrar os riscos levantados ate o momento de forma resumida, com uma descricao do risco e seu possivel impacto nao sendo necessario listar todos os dados dos riscos encontrados na fase de identificacao dos riscos do produto. Segue abaixo um exemplo completo de como reportar um risco e, neste caso, fica a criterio de cada Projeto e Equipe de Teste reportar os campos necessarios:Como faco para documentar os riscos?Para documentar e fazer o acompanhamento dos riscos e necessario ter uma Matriz de Analise de Riscos. Nessa matriz temos alguns campos, por exemplo: ID do Risco: campo utilizado para identificar o risco;ID do Requisito: campo utilizado para identificar qual requisito esta associado com o risco, se aplicavel;Projeto: campo utilizado para identificar o projeto associado ao risco;Item de Risco: campo utilizado para documentar qual e o item de risco;Status: campo utilizado para saber qual e o status do risco, por exemplo, aberto, fechado ou parado;Impacto: campo utilizado para saber qual e o impacto do risco, por exemplo, alto, medio ou baixo;Plano de Mitigacao e Contingencia: campo utilizado para documentar o plano de mitigacao e contingencia;Pessoa Responsavel: campo utilizado para identificar a pessoa responsavel para ajudar, acompanhar ou resolver o risco;Acompanhamento / Comentarios: campo utilizado para documentar o acompanhamento e comentarios em geral;Data de Abertura: campo utilizado para indicar a data de abertura do risco;Data de Fechamento: campo utilizado para indicar a data de fechamento do risco;Duracao (dias): campo utilizado para indicar a quantidade de dias que o risco ficou aberto.6. ContatosA secao Contatos deve conter informacoes dos participantes do projeto de teste, principalmente na fase de execucao. Sera por meio desta secao que o usuario devera ser capaz de encontrar as pessoas em caso de duvidas com os resultados reportados ou ter acesso a qualquer outra informacao. Segue abaixo um exemplo:Lider de Teste: Email: Telefone: Analista de Teste: Email: Telefone: Testador: Email: Telefone: Para finalizar, segue o modelo do relatorio:Relatorio Parcial de Execucao de Teste - ExemploVeja mais apresentacoes de Gustavo Quezada.Agora, se na sua empresa nao tem um modelo de relatorio parcial de execucao de teste, voce podera conversar com o seu gerente imediato e propor o exemplo mostrado neste post ;-).Caso ele nao goste da ideia, nao vai falar que viu isso no meu blog, hein?!?!?! :-DPara obter mais detalhes sobre execucao e relatorio de teste, basta acessar o post Relatorio e Execucao de Teste.Ate+,Quezada