Ola Pessoal segue algumas dicas sobre a prova beta Project 2010. A versao beta da prova sera realizada gratuitamente por pessoas convidadas pela Microsoft e alguns membros do MPUG. Ela tera 75 questoes e duracao de 120 minutos. Entretanto a prova normal devera ter 50 questoes e duracao entre 90 e 120 minutos. A prova beta ajuda a Microsoft a identificar o melhor tipo de questao para a prova normal. As questoes sao de multipla escolha. O exame testa seus conhecimentos sobre as funcionalidades do Project Standard 2010 e Project Professional 2010. Tambem sao testadas suas habilidades em gerenciar cronogramas e comunicar o projeto para pessoas, equipes e a propria organizacao. Resumindo, voce precisa ter experiencia em construir cronogramas, comunicacao, colaboracao e entregar projetos com o Project 2010. Os topicos especificos sobre a prova serao detalhados a seguir: Iniciando um projeto Como criar um novo projeto Criando um template de um projeto concluido Criando um projeto de um template Criando projeto de um projeto existente Criando um projeto de uma lista do SharePoint Criando um projeto de planilha do Excel Como criar e manter calendarios Definindo horas de trabalho (excecoes e semanas de trabalho) para calendarios Definindo calendario base Definindo calendario de recursos Definindo horas por dia Aplicando calendarios no nivel de projeto Aplicando calendarios no nivel de tarefa Aplicando calendarios no nivel de recursos Como criar campos personalizados Criando formulas basicas Criando indicadores graficos Criando tabela de pesquisa Criando campos personalizados de tarefas Criando campos de recursos Como personalizar as opcoes Personalizando tipo default de tarefas Personalizando cronograma manual vs. automatico Personalizando opcoes de projeto Personalizando opcoes de calendario Personalizando o ribbon Personalizando a barra de acesso rapido Criando calendario Como definir informacoes sobre o projeto Definindo a data de inicio do projeto Aplicando calendarios e data atual Inserindo propriedades do projeto Mostrando a tarefa de resumo do projeto Como criar e modificar a estrutura de tarefas do projeto Criando e modificando tarefas resumo e subtarefas Rearranjando tarefas Criando marcos de projeto Criando tarefas agendadas manualmente Outlining Como construir uma rede logica Restricoes de datas Datas limites Definindo e alterando o modo da tarefa (manual ou automatico) Definindo dependencias Como criar um cronograma controlado pelo usuario Inserindo duracao Inserindo duracoes estimadas Inserindo tarefas resumo Como gerenciar multiplos projetos Compartilhando um pool de recursos Ligacoes entre projetos Inserindo sub-projetos Gerenciando recursos e atribuicoes Como inserir e editar informacoes sobre recursos Unidades maximas Tipo de recurso Table de taxa de custos Custo por uso Disponibilidade Grupo de recursos Recursos Genericos Como aplicar os tipos de tarefas e calculos de agendamento Tarefas controladas pelo empenho Formula (Trabalho = Duracao x Unidades) Escolhendo um tipo de tarefa Como atribuir recursos Atribuindo varios recursos Atribuindo recursos a tarefas como meio-periodo Como modificar atribuicoes Uso da tarefa Uso do recursos Formulario de tarefas Modificando atribuicoes atraves da definicao do tipo de atividade apropriado Como gerenciar alocacao de recursos Visualizando disponibilidade com multiplos projetos Alterando atribuicoes Nivelamento Substituindo recursos (de especifico para generico) Como gerenciar alocacao de recursos atraves do Team Planner Mostrando alocacoes e atribuicoes de recursos