com co-producao e patrocinio- Fechamento de acordo de cessao, empretismos e permuta(trocas)- Pesquisa de contratacao e locacao ou construcao de cenarios em studios- Pesquisa e compra: locacao, construcao, moveis, objetos e decoracao do cenario- Analise tecnica sobre a Decupagem do roteiro contendo informacoes necessarias para toda a equipe- Contratacao de servicos nessesarios para toda a equipe (alimentacao, transporte..etc)- Locacao de equipamento de camera, som, iluminacao, maquinaria...- Compra de material sensivel e material de consumo- Contratacao de artistas e tecnicos- Teste e contratacao de elenco e figuracao- Preparacao dos atores, ensaios e testes, fotogenia, maquiagem e figurino.- Preparacao e organizacao de plano de producao com a ordem de filmagem, ordem do dia, estabelecida especialmente por locacao.- Planejamento com mobilidade sufiente para ser mudadoem prazos de tempomuito curtos- Disponibilizacao de infraestrutura minima necessaria- Fecahmento de contratos de distribuicaoTecnicos envolvidos:Equipe de Roteiristas, Produtor executivo e staff, Diretor(a) de Producao e Assistentes, Produtor de Finalizacao e Assistentes, Diretor(a) e Assistentes, Diretor(a) de Fotografia, Diretor(a) de Arte(cenografo, figurinistas e assitentes), Tenico de Som.Tera um reuniao com os tecnicos envolvidos para definicao antes da inicializacao do filme, com prazos estipulados para cada um apresentar o material.Pre finalizacao:- Compra de imagens e sons que produzidos por outros que venham a ser usados no filme que esta sendo produzido.- Definicao das janelas de exibicao do filme conforme os acordos assinados- Contratacao de finalizacao(edicao, imagem e som, telecine, finalizadoras, etc...)- Contratacao de servicos que trabalhao para a divulgacao do filme apartir do seu lancamentoTecnicos envolvidos:Produtor Executivo e staff, Diretor(a) de Producao e assistentes, Produtor de Finalizacao e assistentes, Diretor(a0 e Assistentes, Prestadores de Servicos (assessoria de imprensa, servicos de realacoes publicas, agencias de publicidade, etc...)4 ETAPA DA PRODUCAO FILMAGENSAs etapas subsequentes sao estapas da execucao do planejamento. As acoes compreendem um planos elaborado prevendo acoes diarias.Necessidades e acoes:- Ampla divulgacao da informacao, organizada em forma de planilhas chamadas de: ordem do dia para todos os tecnicos e artistas envolvido no processo- Respeitos aos criterios de filmagem estabelecido durante a preparacao- Disponibilizacao de infraestrutura minima nessesariaTecnicos envolvidos:Equipe de Roteiristas, Produtor Executivo e staff, Diretor(a) de Producao e Assistentes, Produtor de Finalizacao e Assistentes, Diretor(a) e Assistentes, Diretor(a) de Fotografia e staff, Diretor(a) de Arte(cenografo, figurinista e assistentes), Tecnico de Som e Assistentes.5 ETAPA DA PRODUCAO PARA A DESPRODUCAOPara a desmontagem da infraestrutura devem ser previstas as seguintes acoes:- Checagem e devolucao do material, locado cedido ou emprestado.- Decisao sobre o destino do material comprado- Acerto e baixas de contratos trabalhistas temporarios- Quitacao das obrigacoes trabalhistas- Desmonte de cenarios e locacoes- Fechamento de fluxo de caixa e prestacoes de contas(primeira parcial)Tecnicos envolvidos:Produtor Executivo e staff, Diretor(a) de Producao e Assistentes, Diretor(a) e Assistentes, Assistentes de Cameras, Diretor(a) de Arte(cenografo, figurinista e assistentes) Microfonista e assitentes.6 ETAPA DA PRODUCAO PARA A MONTAGEMNecessidades e acoes:- Contratacao de servicos necessarios para esta fase- Aprovacao de corte finalTecnicos envolvidos:Produtor Executivo e staff, Produtor de Finalizacao, Editor de Som, Sincronizadores e Assistentes, Diretor(a) e staff, Montador e staff.7 ETAPA EDICAO DE IMAGEM E MIXAGEMNecessidades e acoes:- Contratacao de servicos necessarios- Aprovacao de trilha sonora musical- Aprovacao da edicao