alem das 2.490 que ja foram atendidas com o beneficio, sem solucao negociada para inclusao das mesmas no programa Aluguel Social.3.2) Iminencia de se esgotarem os recursos para pagamento de aluguel social sem a conclusao das casas popularesSegundo o Governo Estadual, o aluguel social sera pago ate fevereiro de 2012. Nesta data, ainda estarao inconclusas as casas populares, o que se espera que ocorra, no minimo, em agosto do mesmo ano, revelando uma lacuna em que nao havera recursos para pagamento do auxilio.3.3) Gestao precaria de donativosOs controles de estoque de donativos fornecidos pela Prefeitura de Nova Friburgo nao permitem identificar os totais de produtos recebidos e apurar os estoques atuais destes produtos, caracterizando fragilidade nos controles dos itens doados pela populacao e por empresarios.4. INFRAESTRUTURA4.1) Morosidade nas providencias para construcao de casas populares para os desabrigados e desalojadosOs terrenos onde serao construidas as casas populares que abrigarao as vitimas das enchentes e deslizamentos, embora ja tenham sido indicados pela prefeitura, ainda nao foram desapropriados, comprometendo a estrategia de se pagar o aluguel social por um ano. De acordo com informacoes obtidas na Subsecretaria Estadual para reconstrucao da regiao serrana, preve-se que as obras possam se iniciar ate o mes de setembro proximo.4.2) Fragilidade dos relatorios de acompanhamento dos servicos prestados pela empresa VITAL ENGENHARIA e TERRAPLENO TERRAPLANAGEMOs relatorios de acompanhamento produzidos pela Prefeitura de Nova Friburgo nao permitem aferir com seguranca os quantitativos de servicos que compoem os boletins de medicao, impossibilitando a verificacao da adequacao destes boletins e o consequente pagamento pelos servicos prestados.5. GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS5.1) Transferencia injustificada de recursos da conta vinculada ao Termo de Compromisso 001/2011 para conta(s) da Prefeitura Municipal.A analise do extrato bancario e das informacoes prestadas pelo setor de Tesouraria revelou que foram transferidos injustificadamente para conta da prefeitura cerca de R$ 291.000 (duzentos e noventa e um mil reais). Embora solicitado formalmente, nao foram apresentados documentos que respaldassem as transferencias realizadas.5.2) Saques de importancias elevadas em dinheiro vivoA analise do extrato bancario e informacoes prestadas pela gerencia da Agencia do Banco do Brasil, onde estao sendo movimentados os recursos federais transferidos, revelou que houve dois saques de importancias vultosas realizados por prestadores de servicos contratados pela Prefeitura: Cheinara Detetilar cerca de R$ 100.000,00; Formato de Friburgo: cerca de R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais).5.3) Fraude em processo de contratacao emergencial da Empresa Cheinara Detetilar - MEA execucao de procedimento de circularizacao evidenciou fraude nas cotacoes de precos inseridas nos processos de contratacao emergencial n.os 850/2011 e 857/2011, autuados para formalizar a contratacao por dispensa de licitacao da empresa Cheinara Detetilar ME, nome fantasia de ADAO DE PAULA ME, para prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao em unidades escolares (133) e de saude (23) municipais. O socio gerente da empresa H. R. SERRANA DESINSETIZADORA LTDA (CNPJ: 07.076.944/0001-91) declarou verbalmente que nao reconhece a autenticidade das propostas pretensamente emitidas por sua empresa e anexadas aos processos citados. Informou ainda que efetuou declaracao formal ao MPF relatando este fato.CONCLUSAOOs trabalhos realizados junto a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, no Estado