Empresa defina a estrategia de utilizacao do parceiro desde o inicio do projeto.4. Definicao do PilotoO ditado diz: "Pensar grande, comecar pequeno". Escolha uma area da Empresa como piloto para o projeto. Para a escolha varios fatores podem ser levados em conta: Aquela que detem os indicadores mais importantes (vendas, por ex.), aquela cujos usuarios sao mais integrados a TI, aquela cuja extracao dos dados e mais simples, etc.O piloto tem dois principais objetivos: Ajudar a conhecer, em proporcoes controlaveis, quais sao os pontos de risco do projeto e ajudar a vender o projeto internamente para os usuarios.5. Aderencia ao Modelo de GestaoUm sistema de informacoes gerenciais sera utilizado na medida em que reflita o modelo de gestao da Empresa. E muito comum chegar ao final de um projeto de BI e para a surpresa de todos, o conjunto de informacoes apresentadas nao atender as demandas dos principais gestores. Neste caso, o sentimento de frustracao e muito grande por parte de todos os envolvidos.Para evitar este tipo desagradavel de surpresa, e fundamental iniciar o projeto com um desenho conceitual que enderece com clareza o detalhamento dos Fatores Criticos de Sucesso (FCS) e seus respectivos Indicadores-Chave de Desempenho (ICD). Dimensoes, atributos e fontes de dados, entre outros, devem ser documentadas e apresentadas aos usuarios finais para validacao.Uma dica para esta etapa e solicitar os relatorios atualmente utilizados pelos gestores para a tomada de decisao. Embora na maioria das vezes estejam em formato desestruturado, um olho treinado podera extrair deles informacoes valiosas para o desenho.6. Arquitetura Tecnica AdequadaAntes de iniciar o projeto e importante ter uma visao das necessidades de hardware e software envolvidos. Esta visao deve contemplar o projeto completo, e deve-se levar em conta que o crescimento do modelos de dados gerenciais e geralmente exponencial, ou seja, embora em um primeiro momento (piloto) possamos ter uma boa performance, na medida em que o modelo de dados cresce e/ou dados historicos sao acrescentados, este quadro pode mudar rapidamente para um cenario de (sobretudo nos modelos diarios) gargalo.E muito importante criar ambientes similares de desenvolvimento e producao (e eventualmente homologacao), pois geralmente um dos fatores mais criticos dos projetos de BI e o tempo de carga e calculo dos modelos de dados.E comum encontrar nas empresas um ambiente de desenvolvimento significativamente menor do que o de producao. Neste caso, jamais teremos como avaliar o desempenho dos modelos antes de migra-los para producao, o que representa um grande risco para o projeto.7. Fonte de Dados Confiavel e AcessivelA fase de extracao dos dados operacionais para o BI e aquela que concentra a maior parte dos riscos para o projeto, pois normalmente o esforco e complexidade sao subdimensionados. O risco desta etapa aumenta proporcionalmente a quantidade de fontes de dados diferentes.O BI e uma grande janela que mostra os dados da Empresa, desde o valor consolidado chegando em alguns casos a informacoes bem detalhadas (ex: sku de produtos, nota fiscal). Por isso e muito comum que o processo de validacao dos dados no BI acabe mostrando varias inconsistencias existentes nas bases operacionais. Em alguns casos sao