adiamento ocorre porque e preciso que ocorra o recuo do terreno de pelo menos uma das areas da Brigada Militar que atrapalham a conclusao dos servicos, na Avenida Aparicio Borges. As negociacoes ocorrem desde quando a obra iniciou, ha dois anos.A liberacao dessa parte da area e fundamental para que seja criada uma faixa lateral a pista de descida do viaduto do sentido norte-sul. Sem esse espaco, os veiculos que transitam na lateral da elevada ficariam represados pelos que descem do viaduto.Segundo dados de outubro, a obra esta 73% finalizada. Os cabos de aco do trecho estaiado do viaduto estao sendo instalados.A previsao e que toda a obra seja concluida ate o fim do primeiro semestre de 2015."As pessoas gostam de aproveitar momentos tragicos como esse de BH", diz secretario de GestaoA autorizacao das obras foi dada em agosto de 2012, mas os desvios no transito so comecaram a ser realizados em janeiro de 2013. O viaduto ira ligar as avenidas Doutor Salvador Franca e Coronel Aparicio Borges sobre a Avenida Bento Goncalves, com extensao de 540 metros. Sera um viaduto de "doias andares", com duas faixas de transito para carros em cada sentido na via de cima e, abaixo desta, outra via, usada para a circulacao de onibus. Um trecho de 100 metros do viaduto sera estaiado (suspenso por cabos). A obra esta orcada em R$ 79,28 milhoes.Confira abaixo o andamento das obras da Copa:Viaduto da Plinio Brasil MilanoInicio: Ainda nao comecou.Custo previsto: R$ 31.024.912,03Empresa: consorcio PCS (Pelotense, Conpasul e Serki)Etapa atual: no aguardo da definicao da Justica quanto a reintegracao de posse de dois terrenos necessarios para a realizacao da obraProximo passo: inicio das obrasPrazo de conclusao atual: 18 meses apos o inicio das obrasTrincheira da Cristovao ColomboInicio: marco de 2013, com previsao de ser concluida em 12 mesesCusto previsto inicialmente: R$ 12.535.188,10Empresa: consorcio EPT-SERENGE-SERKIEtapa atual: no aguardo da definicao da Justica quanto a reintegracao de posse de um terreno necessario para a realizacao da obraProximo passo: escavacao da trincheiraPrazo de conclusao atual: julho de 2015 (16 meses de atraso)Viaduto da Bento GoncalvesInicio: agosto de 2012, com previsao de ser concluida em 24 mesesCusto previsto inicialmente: R$ 69.657.568,51Empresa: consorcio Nova Bento (Cidade e Sultepa)Etapa atual: implantacao de pilares e vigas do viaduto e lajes da pista de rolamentoProximo passo: adequacoes do entorno imediatoPrazo de conclusao atual: abril de 2015 (seis meses de atraso)Trincheira da CearaInicio: dezembro de 2012, com previsao de ser concluida em 18 mesesCusto previsto inicialmente: R$ 31.278.661,99Empresa: Consorcio Farrapos (Conpasul, Sogel, Toniolo e Busnello)Etapa atual: devido ao elevado nivel do lencol freatico no local, problema nao descrito no projeto inicial, sera necessario o uso de um equipamento de grande porte que so podera ser utilizado durante a noite, para evitar problemas no transito e trafego aereo. Como o contrato atual preve servicos diurnos, a prefeitura elabora um aditivo para poder retomar os trabalhos.Proximo passo: escavacao da trincheiraPrazo de conclusao atual: junho 2016 Trincheira da AnitaInicio: janeiro 2013 (mas ainda nao comecou), com previsao de conclusao em 12 mesesCusto previsto inicialmente: R$ 9.894.883,57Empresa: SultepaEtapa atual: equipes tecnicas trabalham