Inicialmente o grupo fez uma visita a associacao no sabado, dia 29 de maio de 2010, para conhecer a rotina das criancas e o ambiente em que o projeto sera implantado. Foi identificada a real necessidade em relacao a montagem da brinquedoteca assim como tambem foram registradas algumas imagens para que possamos visualizar o local posteriormente.Algumas fotos serao postadas no decorrer do projeto. O espaco que sera utilizado para a montagem da brinquedoteca encontra-se desorganizado com colchonetes, livros e muitos brinquedos quebrados que em sua maioria nao sao exatamente brinquedos pedagogicos.Logo foram surgindo muitas ideias de organizacao para a associacao. Apos a visita o grupo elencou inumeras atividades, e os proximos passos a serem seguidos. O projeto esta fluindo!Ja estamos com a carta de apresentacao da Vanzolini em maos e a confeccao da rifa foi concluida. Amanha faremos a retirada dos taloes e a partir da 3a. semana iniciaremos as vendas. Definimos a data do sorteio em 31/7.Tambem ja temos um cronograma macro das atividades e no proximo fim de semana agendamos as primeiras visitas as lojas/fornecedores. Apos a visita a ACCV, geramos os documentos iniciais e comecamos as discussoes sobre quais estrategias seguiremos neste projeto.Para a sustentacao do projeto, tracamos como estrategia inicial realizar a rifa de um Netbook 10.1" e em paralelo, contactar algumas empresas em busca de doacoes e/ou desconto em generos.Inicialmente, entramos em contato com 16 editoras de livros e revistas, e 12 fornecedores de brinquedos pedagogicos e educativos, todas via email. Ate o momento recebemos a resposta de apenas 7 das 28 empresas. Apenas uma esta com o pedido em aberto. Vamos aguardar!Iremos tambem providenciar a carta de apresentacao da Vanzolini para podermos visitar algumas lojas ou fornecedores no proximo fim de semana. Hoje, 14/08, efetuamos a entrega dos moveis! Agora, ao inves de caixas plasticas, temos moveis de verdade!!!Previamente, solicitamos a liberacao do espaco reservado para a brinquedoteca, para a Carla e a Marcia (ACCV), para que fosse possivel a instalacao dos novos moveis. O resultado foi excelente! Medicao precisa e um trabalho de qualidade!Em 16/09, foram entregues os brinquedos na ACCV, e com isso conseguimos alcancar o objetivo do projeto. Infelizmente, nosso prazo de conclusao do projeto "estourou" em quase 1 mes devido a algumas dificuldades de disponibilidade dos membros da equipe em se reunir e da entrega do pedido pelo fornecedor. Mas gracas a Deus no final deu tudo certo.ANTES DEPOISAlem disso, fizemos a aquisicao de 24 livros intantis para a nova estante da ACCV e de travesseiros novos para a hora do "soninho" das criancas. Mais debitos no caixa:Saldo Anterior: R$ 3.483,45Debito Aquisicao de livros: R$ 125,00Debito Aquisicao dos brinquedos: R$ 3.358,45Saldo Final: R$ 0,00Foi um otimo trabalho de toda a equipe, parabens a todos!!Esperamos que a brinquedoteca alcance seus objetivos dentro da Instituicao e que as criancas aproveitem bastante todos os brinquedos.Gostariamos de agradecer por todo o apoio e pela oportunidade de fazer este trabalho, pois foi muito gratificante. Nesta semana a equipe trabalhou sobre a estrategia adotada para a arrecadacao! Alguns riscos foram levantados e apresentados tambem em sala de aula