(*) Todo documento deve ser impresso respeitando as normas ABNT e as instrucoes abaixo, por exemplo a letra em Arial 12, paragrafo com 1,5 de espacamento ente linhas e margens 3x3x2x2.Capa com Instituicao, Curso, Nome da equipe, Componentes da equipe, Gerente do Projeto, Titulo do documento Relatorio Integrado de Projeto, com subtitulo Aula Nao Convencional de Aplicacoes da Gerencia X em Projetos de Engenharia Eletrica, Versao/data DD.MM.AA, Local e Ano.1 INTRODUCAOVisao geral do planejamento versus executado com 3 linhas de base:a) linha de base das entregas planejadas e reaizadas; b) linha de base dos prazos das entregas planejados e realizados;c) linha de base dos custos acumulados das entregas planejados e realizados.(*) Comentario 1: Isto da uma ideia resumida de como foi o projeto.2 RELATORIO DE DESEMPENHO DE ESCOPOComposto por 3 documentos a) montar uma lista com os requisitos com medicoes e verificacoes feitas e aceitas pelo cliente do projeto; b) montar uma declaracao de aceite das entregas pelo cliente;c) montar um relatorio com as mudancas de escopo que ocorreram.(*) Comentario 2: e fundamental que se destaque o aceite do cliente.3 RELATORIO DE DESEMPENHO DE TEMPOComposto de 4 etapas:a) montar uma lista com os tempos planejados e realizados nas atividades;b) assinalar alteracoes nao previstas de precedencia entre atividades;c) montar o cronograma realizado comparando-o com o planejado em um grafico tipo GANT;d) montar o grafico do indice de desempenho de prazo de valor agregado (IDP).(*) Comentario 3: para o projeto aula nao e necessario fazer o grafico do indice de desempenho de prazo de valor agregado (IDC).4 RELATORIO DE DESEMPENHO DE CUSTOComposto de 3 etapas:a) montar uma lista com todos os custos realizados em cada atividade, destacando os valores de mao de obra propria, treinamentos; custos adicionais de garantia da qualidade, custos de comunicacao, custos de prevencao de riscos e gastos com riscos emergentes nao previstos, contratacoes; pode ser uma tabela de custos com materiais, servicos e mao de obra de cada atividade, com valores parciais e totais;b) montar o Orcamento Fisico Financeiro com os custos acumulados ao longo do tempo planejados e realizados.;c) montar o grafico de desempenho de indice de custo de valor agregado (IDC).(*) Comentario 4: para o projeto aula nao e necessario fazer o grafico do indice de desempenho de custo de valor agregado (IDC).5 RELATORIO DE DESEMPENHO DA QUALIDADE Composto de 4 etapas:a) montar um relatorio de medicoes e verificacoes feitas pela equipe para garantir a qualidade dos insumos e entradas do projeto;b) montar um relatorio de medicoes e verificacoes feitas pela equipe para garantir a qualidade do processo de transformacao dos insumos/entradas em entregas do projeto;c) montar um relatorio com as alteracoes ocorridas (melhorias) em relacao ao planejamento da qualidade: da mao de obra utilizada, da metodologia escolhida para desenvolvimento da solucao com qualidade, tais como equipamentos previstos e utilizados, softwares, aplicativos , hardwares e maquinas previstos e utilizados na construcao da solucao, nivel de qualidade dos instrumentos e medidas planejados e adotados para demonstrar a solucao, qualidade do local onde aconteceu a transformacao; d) montar um relatorio com de medicoes e verificacoes feitas pela equipe para garantir,