Indigenas ocupam Camara. foto: Brasil de FatoO dia 16 de abril de 2012 ficara marcado na luta da historia indigena brasileira. Mais de 300 indios ocuparam o Plenario da Camara minutos antes da votacao que implantava a Comissao Especial para implantacao da PEC 215. O ato deu certo. O presidente da Camara, Henrique Eduardo Alves, usando a diplomacia conseguiu que, pelo menos, por esses dias os lideres dos partidos nao indiquem membros para a Comissao.A PEC 215Os parlamentares, ignorando a constituicao e apoiados pelo agronegocio e pelos meios de comunicacao massivos estao articulando a aprovacao da PEC 215 que tira do Execultivo e da ao Legislativo o poder para demarcar Terras Indigenas, Terras Quilombolas e Unidades de Conservacao.A ocupacaoA manifestacao pacifica aconteceu por volta das 17 horas do dia 16. Os parlamentares entraram em panico e correram dos indios. Se amontoando na palanque da casa.Assista o video:Redacao: Com Guariroba Cuiaba - Foi apresentado no dia 30 de abril o terceiro relatorio de acompanhamento do cronograma das obras programadas pela Secretaria Extraordinaria da Copa (Secopa). O conselheiro Antonio Joaquim, relator permanente das obras da Secopa, divulgou as informacoes fisico-financeiras referentes aos meses de fevereiro e marco. Das 24 obras programadas, duas ja foram concluidas, uma esta pontual, 10 apresentam atraso de ate 60 dias, 7 estao com atraso de 61 a 180 dias e 4 com atrasos superiores a 180 dias.O relatorio e elaborado pela equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo (Secex) de Obras e Servicos de Engenharia do TCE-MT.A totalidade dos recursos contratados e de R$ 2.245.931.486,42 que envolvem as obras: Arena Multiuso Novo Verdao, Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, o aeroporto Internacional Marechal Rondon, a implantacao dos corredores estruturais de transporte coletivo, a construcao de dois viadutos, quatro trincheiras e tres pontes, alem de duplicacoes, restauracoes e pavimentacoes de vias publicas. A situacao mais preocupante apontada pelo relator e o atraso na execucao das trincheiras e a implantacao dos corredores estruturais de transporte. O atraso dos contratos 15, 16 e 17 foram rescindidos por descumprimento das obrigacoes pelas empresas contratadas o que levou a Administracao Publica a contratar novas empresas para darem andamento as obras. O atraso e um fato, contudo nao estamos divulgando ainda as informacoes referentes ao periodo que as novas empresas assumiram, acredito que no proximo relatorio teremos dados mais animadores, esclareceu o conselheiro Antonio Joaquim.De todos os contratos em andamento foi executado percentual de 24,80%, restando 75,12% a executar, incluindo as obras para implantacao do Veiculo Leve sobre Trilhos que corresponde a 70% dos recursos empregados. Colocando o VLT para analise a parte, 45,12% do restante das obras ja foi executado. Quanto a Arena Pantanal, ja foram executados 62,27% dos servicos contratados, se o cronograma for cumprido nao havera atraso na entrega da obra. Quanto aos atrasos apontados pelo TCE-MT, o gestor da Secopa tera que apresentar um Plano de Providencias informando as medidas que serao tomadas para solucionar os problemas. O primeiro relatorio foi divulgado pelo TCE-MT no dia 04 de fevereiro e apresentava uma avaliacao das obras realizadas ate o