impide hacer divisiones en la megaobra. Por otro lado, sostienen que debe haber una empresa fabricante que pueda hacerse cargo de todos los trabajos complementarios, en entre ellos, la obra civil."El fabricante es el que puede dividir en doce obras de acuerdo a su conveniencia. Nosotros no podemos dividir abajo sin saber como va a ser lo de arriba (la fabricacion de los equipos), ese es un inconveniente", senalo.A MEDIDASeria otra la situacion si me dieran cinco anos para hacer. Entonces licito para el fabricante, despues licito el proyecto ejecutivo de acuerdo al fabricante y ahi yo me pongo a estudiar durante seis meses como dividir abajo (las obras civiles), segun el coordinador. "Algunos empresarios dicen que eso no es pretexto, sin embargo no es un pretexto, sino una limitacion que tenemos", agrego.Entonces, para Itaipu, una empresa "madre" debe liderar desde la fabricacion hasta las obras civiles, subcontratando a otras empresas para el desarrollo de todos los procesos que requiere la linea de transmision. "La obra civil es una obra complementaria. Si yo soy el fabricante, y soy la empresa lider, yo me tengo que hacer responsable por todo: por la fabricacion, por el montaje, por el proyecto ejecutivo, por las obras civiles y no me voy a arriesgar a contratar a una empresa simplemente por el menor precio", justifico.La empresa que resulte lider de las obras debe buscar a otras que tengan la responsabilidad, solvencia economica y capacidad tecnica suficiente como para cumplir con los plazos exigidos, argumento. "El unico riesgo que yo veo es que no hay empresas suficientes del tamano que requiere esta obra. Ese si es un impedimento", insistio Gonzalez.PLIEGODespues de algunos ajustes que incorporaran algunos pedidos de los empresarios para el pliego de bases y condiciones para la ampliacion de la margen derecha y la subestacion de Villa Hayes, este sera enviado en estos dias al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), aseguro el entrevistado.PREOCUPACIONJorge Regueiro, miembro del Consejo Ejecutivo de la Capaco, manifesto su preocupacion por considerar que la Itaipu esta adoptando una postura "radical" respecto a este tema. Anteayer se reunieron con las autoridades de la Binacional y estas, evitando entrar en profundidades sobre el pliego de bases y condiciones que esta siendo ultimado por un equipo tecnico, dijeron que es de interes de las autoridades conseguir la mayor participacion de empresas, profesionales y trabajadores paraguayos en la construccion de la linea de transmision de 500 kV. En la reunion, solo informaron sobre el pliego para la ampliacion de la margen derecha y la construccion de la subestacion de Villa Hayes y no mostraron mucha apertura para considerar la propuesta en el tendido de la linea, segun el empresario.INTENSO LOBBYLos empresarios agrupados en la Camara Paraguaya de la Construccion (Capaco) estuvieron ayer recorriendo el estamento legislativo para defender su propuesta de dividir la obra en 18 contratos, a fin de agilizar la culminacion de la linea de transmision y de abaratar los costos, que con este mecanismo es posible, segun los gremialistas. Se reunieron con la Comision de Obras de la Camara de