O que e um Plano de Execucao BIM - BEP ou Mandate BIM? Quem e responsavel pela sua producao? Quais aspectos devem ser abordados?O sucesso do seu projeto BIM foi reduzido, em grande parte, ao desenvolvimento de um Plano de Execucao BIM efetivo.O plano e tambem abreviado e conhecido como BEP ou BxP ou Mandate.O desenvolvimento deste documento tem como objetivo facilitar o gerenciamento de informacoes de um projeto BIM, onde e definido como:" Documento elaborado para explicar e detalhar como a modelagem de informacoes de um projeto sera realizada".O BEP detalhara os resultados do projeto estipulados pelo contrato e os requisitos de intercambio de informacoes detalhados - um contrato complementar incorporado em contratos de construcao e servicos profissionais.Quem e responsavel pelo desenvolvimento do BEP?Quando um contratante nomeou varios fornecedores, e necessario que haja um Plano de Execucao do BIM desenvolvido por este contratante e seguido pelos fornecedores de projetos - com responsabilidade pela producao estabelecida nos documentos de compromisso.Quais aspectos devem ser abordados?Ha muito a considerar quando se trata de determinar como a informacao e gerenciada, planejada e documentada, quais metodos e procedimentos padrao serao usados para entregar a informacao...O BEP deve incluir papeis e responsabilidades acordados (relevantes e processos de aprovacao e qualidade), uma estrategia para os principais produtos e o que a informacao existente sera usada, e um guia para os principais marcos do projeto e onde estes se encaixam no programa mais amplo. A logistica de processos colaborativos (incluindo modelos) deve ser estabelecida com responsabilidades claras.O BEP tambem deve detalhar o procedimento de trabalho: Como os modelos BIM serao gerenciados e mantidos? Quais as convencoes de nome de arquivo serao adotadas? O que as tolerancias de construcao definem e quais dados de atributos sao necessarios? Uma abordagem comum para anotacao, abreviaturas e simbolos tambem sera necessaria para evitar ambiguidades potenciais. Voce tambem precisara determinar qual software sera usado, versoes, quais formatos de dados serao usados para troca e quais outros sistemas de gerenciamento de dados sao implementados.Segue abaixo sugestao para desenvolvimento de um BEF ou Mandate BIM:- Informacoes e definicoes de projeto e construcao (pode ser um documento separado, incluindo padroes de entregas, representacao grafica, definicoes de obra e construcao, memoriais descritivos);- Listagem dos dados dos envolvidos no projeto;- Definicao do uso e objetivos dos modelos;- Indicar extensoes de entrada e saidas, softwares e versoes;- Formatar padrao de nomenclaturas de arquivos, bibliotecas e etc;- Diretrizes de integracao dos modelos/ interoperabilidade e procedimentos de comunicacao;- Descrever o Fluxo de trabalho e cronograma de projeto;- Requisitos de informacao dos elementos - responsaveis pelas informacoes e responsaveis pela modelagem de cada elemento;- Definicao dos ajustes e controles de qualidade dos modelos BIM. Controle de qualidade dos modelos, informacoes e fluxo de trabalho pela equipe interna;Segue abaixo imagens dos amigos da BIMexperts com alguns acronimos e siglas do mundo BIM...10 principais termos que todos deveriam saber, pois certamente farao parte da sua trajetoria com o BIM!Fonte: NBS Ja faz algum tempo, a Lumini lancou a biblioteca em Revit. Nao todos os produtos ainda...mas ja e um otimo comeco!!Aproveitem!!A LUMINI oferece solucoes em