janelas e outras aberturas, laje, estruturade telhado e telhas...Dai eu extraio as quantidades de materiais para fazer asencomendas...No meu projeto, nao se cortam blocos nem telhas e tudo epensado ao pormenor para gerar o minimo de desperdicio, sempre tendo em vista arapidez de execucao e o aproveitamento dos materiais...As madeiras sofrem uma atencao especial a fim de gerarem omenor desperdicio possivel, haja em vista que o mercado so fornece de meio emmeio metro...Mesmo para uma pequena casa e um trabalho colossal enecessita de ser refeito sempre que existam alteracoes significativas.Como aconteceu na segunda casa quando resolvemos colocar umasuite...Foi aqui que o meu tempo comecou a ficar escasso...Eu estava prevendo que descansadamente me dedicaria aestudar e aperfeicoar todo o processo construtivo, e me vejo desesperadorefazendo todo o projeto executivo...A primeira casa demorou tres meses a ser feita, isto com umoficial e um ajudante, por vezes dois...Para a quantidade de pessoas envolvidas foi muito bom, maseu queria melhor...Quando chegamos a conclusao que a suite deveria fazer partedo nosso projeto, ja estavamos no finalzinho da casa e eu fiquei quase semtempo para reformular todo o projeto...Alem de ter que ir todos os dias a obra, adquirir ospequenos materiais que sempre faltam, contratar mao de obra especifica paradeterminados trabalhos (marcenaria, telhado, pintura), encontrar fornecedoreslocais, verificar precos, qualidade e condicoes, ainda tinha que vir correndopara executar as modificacoes ao projeto, ou melhor dizendo, efetuar um novoprojeto... Houve dias que me levantava a 3:00h da madrugada, trabalhavaate a seis, ia na obra onde ficava ate as 10:00h, voltava correndo, comia etirava um cochilo e entrava no segundo turno ate as 20:30, onde a exaustaochegava... Ai sentava no sofa, fingia que via alguma coisa na TV e simplesmentedesmaiava...Eu nunca disse que ia ser facil... rss...No final de Marco compramos novo lote e 23 de abriliniciamos oficialmente a segunda casa.Mais um oficial foi contratado e para levantar o astralprometi um bom premio se a construcao se concluisse em um mes e metade dopremio se ela finalizasse em mes e meio...Nao estou falando de chaves na mao, mas em obra pronta parase poder solicitar o habite-se e repassa-la para os outros protagonistas maode obra terceirizada (telhado, portas e pintura).Dessa forma a equipe estaria disponivel para encarar novaobra.O projeto ja foi elaborado de forma a contemplar uma formade execucao rapida, onde grandes paredes sao executadas inicialmente e depoisrapidamente se fecha o restante...O ritmo foi realmente muito bom embora um dos oficiais nosabandonasse durante duas semanas para efetuar uma deslocacao ao exterior...Mesmo assim, em 15 de junho a obra estava no pontodesejado... 53 dias depois...Considerei um grande sucesso...Nesse entretanto, um velho amigo meu tinha-me visitado...Foi ele que efetuou as vendas das primeiras casas que fiz ha alguns anos atrase sempre que falavamos me pedia para voltar para a construcao civil...Ele ficou encantado com tanta novidade e disse-me que estavacom um dinheiro sobrante e que gostaria de investir comigo...Isso era muito bom, porque infelizmente nao e so construir,ainda surge todo o aspecto burocratico que e caro, dificil, penoso e demorado,e enquanto os primeiros investidores aguardavam que o seu capital retornasse,poderia estar construindo para o