1. Acoes previstas para a semana* Confeccao da helice* Dedicacao a compra de materiais2. Acoes realizadas na semana* Quase todas as acoes previstas foram cumpridas* Contato realizado com a equipe do CEFAST* Confeccao das helices e e confeccao parcial do eixo em que as helices serao inseridas3. Pendencias principais* Montagem da helice4. Dificuldades principais* Falta de tempo para o grupo se reunir para montar o prototipo* Falta de conhecimento tecnico sobre mecanica5. Materias praticos a providenciar* PVC, cola e parafuso6. Materiais teoricos* A fonte mais utilizado pelo grupo continua sendo a pesquisa na internet, a qual abrange diversas variaveis do nosso prototipo.7. Contatos a realizar* Brandao (Professor de fisica Campus I)* Equipe CEFAST8. Ideias a explorar* Funcionamento do motor* Confeccao da Helice* Adaptacoes mecanicas necessarias* Estabilizacao da helice9. Encaminhamentos para a semana seguinte* Continuacao da montagem do prototipo10. Encaminhamentos posteriores* Continuacao da producao da parte escrita do trabalho* Reuniao do grupo para avaliar as dificuldades e avancos* Preparativos para a apresentacao11. Analise do cumprimento do cronograma* O levantamento das alternativas mecanicas viaveis demanda tempo e isso atrasou o andamento fisico do projeto12. Avaliacao do andamento do projeto* Andamento favoravel de acordo com o proposto para a semana.13. Observacoes e comentarios gerais* O grupo tem se esforcado para realizar o projeto da minilavadora, superando suas dificuldades tecnicas para apresenta-lo ao final do semestre. 1. Acoes previstas para a semana* Termino da confeccao da helice* Contato com o Prof. Klink2. Acoes realizadas na semana* Nao foi possivel a finalizacao da helice por falta de equipamento e pela dificuldade em contactar o Prof. Klink, que cortaria uma peca do projeto para nos3. Pendencias principais* Montagem da helice4. Dificuldades principais* Falta de tempo para o grupo se reunir para montar o prototipo* Falta de conhecimento tecnico sobre mecanica* Falta de equipamentos5. Materias praticos a providenciar* Buscar eixo onde serao colocadas as helices e epoxi para cola-las6. Materiais teoricos* A fonte mais utilizado pelo grupo continua sendo a pesquisa na internet, a qual abrange diversas variaveis do nosso prototipo. Temos tambem como fonte de conhecimento teorico os colaboradores que nos tem ajudado nesse projeto: Leoncio, Prof. Brandao e equipe do CEFAST7. Contatos a realizar* Klink* Brandao (Professor de fisica Campus I)* CEFAST8. Ideias a explorar* Funcinamento do motor* Confeccao da Helice* Adaptacoes mecanicas necessarias9. Encaminhamentos para a semana seguinte* Continuacao da montagem do prototipo10. Encaminhamentos posteriores* Continuacao da producao da parte escrita do trabalho* Reuniao do grupo para avaliar as dificuldades e avancos* Preparativos para a apresentacao11. Analise do cumprimento do cronograma* O levantamento das alternativas mecanicas viaveis demanda tempo e isso atrasou o andamento fisico do projeto12. Avaliacao do andamento do projeto* Andamento andamento atrasado esta semana.13. Observacoes e comentarios gerais* O grupo tem se esforcado para realizar o projeto da minilavadora, superando suas dificuldades tecnicas para apresenta-lo ao final do semestre. 1. Acoes previstas para a semana* Continuar a pesquisa sobre o funcionamento de um motor* Levantamento de mais materiais necessarios* Verificar se e possivel adaptar um timer automatico de maquina convencional2. Acoes realizadas na semana* Quase todas as acoes previstas foram cumpridas.* Relacao inicial