do Sistema de Seguranca Publica e Defesa Civil mediante a reestruturacao, integracao e modernizacao do Sistema de Comunicacao das Unidades de Seguranca Publica do Estado do Acre.Execucao dos recursos, segundo a CGU, aponta falta de planejamento e estudo sobre efetividade da politica de seguranca publicaNa execucao das metas acertadas nos tres convenios, a SESP apresenta falta de planejamento e estudo. Ao comprar menos viaturas e adquirir cinco dos itens previstos no plano de trabalho em quantitativos diferentes dos acordados, a CGU afirma que a tomada de decisoes ocorreu sem que a secretaria mensurasse os possiveis impactos sobre a efetividade da politica de seguranca publica.A reformulacao nas metas nao resultou de algo planejado, estudado, mas de problema na gestao contratual. Ou seja: o gestor nao mensurou os possiveis impactos sobre a efetividade da politica publica que poderiam ser ocasionados pela alteracao, diz o relatorio.Ainda de acordo os controladores, o Estado deixou de aplicar o montante de R$ 1 milhao decorrente de aquisicoes nao realizadas no valor de R$ 645,1 mil somada a R$ 382 mil de rendimentos de aplicacoes financeiras.Embora a SESP tivesse dois anos e nove meses para executar o primeiro convenio, so pediu reformulacao do plano de trabalho faltando quatro meses para o termino da vigencia do contrato. O Ministerio da Justica autorizou a reformulacao faltando 30 dias. A execucao dos itens restantes ficou inviavel.Ainda de acordo com documentos disponibilizados pela SESP/AC, foram executados recursos no montante de R$ 3.156.476,27 no ambito do Convenio Senasp/MJ no 787181/2013, mas segundo a CGU, das oito cidades que deveriam receber o videomonitoramento objeto do projeto, apenas dois municipios, Epitaciolandia e Brasileia receberam os equipamentos.A secretaria tambem e acusada de fazer pagamento em duplicidade para a empresa contratada para fazer servicos de instalacao dos equipamentos, no valor R$ 115 mil. Segundo a CGU o valor total dos servicos discriminados na proposta de precos da empresa contratada (R$ 460.000,00) ja havia sido pago por ocasiao da primeira entrega de equipamentos.O ultimo convenio assinado com o Ministerio da Justica, no valor de R$ 11 milhoes ja teve tres reformulacoes de plano de trabalho, todos eles aprovados em parecer pelo governo federal. Segundo o CGU, ate 26 de fevereiro deste ano, a convenente havia executado recursos no montante de R$ 6.627.159,85.Por que o Estado nao conseguiu atingir as metas de seguranca de fronteira desde 2012?Conforme comprovam os tecnicos do CGU, o Acre deveria estar em patamar mais avancado com relacao a seguranca de fronteira, unificando o atendimento das chamadas para qualquer tipo de modalidade, com integracao das operacoes atraves da interoperacao das comunicacoes nas areas de atuacao das entidades municipais e ainda, um sistema de comunicacao seguro, eficaz e com servicos adicionais, refletindo a modernidade tecnologica e proporcionando seguranca efetiva entre a comunicacao de seus agentes.Para o CGU ocorre muita morosidade da administracao estadual. O orgao controlador chama atencao para falha da SESP em nao providenciar atualizacao de documentos no sistema proprio de convenios, um elemento preponderante para a nao execucao da totalidade dos recursos do instrumento de acordo e, consequentemente, das metas fisicas estabelecidas.O OUTRO LADO:Devolucao de