7 - Alinhamento das proximas atividades e decisao sobre alteracoes ou nao do local de implantacao do projeto.7.1 Devido a solicitacao, por parte do diretor da escola Alfredo Bresser, a respeito do documento descrevendo os itens a serem doados a escola e seguidos por uma autorizacao da secretaria de ensino, o grupo decidiu averiguar, no comeco desta semana, a real necessidade do documento e prazo para se conseguir a autorizacao.Caso se verifique que havera demora em se obter a autorizacao para implantacao do projeto na escola, citada acima, o grupo ira buscar outro local para desenvolvimento do projeto.Verificacao da legislacao sobre autorizacao de doacao para escola e possivel elaboracao do documento com os itens a serem doados, responsavel Bruno;Contato com a diretora de outra escola onde ja houve implantacao de projetos semelhantes, responsavel Paula;Consolidacao do orcamento das mesas e cadeiras; contato com a Denise sobre o status do projeto, responsavel Juliana;Na espera para o inicio da impressao das rifas, responsavel Marcio;Atualizacao do Blog; Rede PERT do projeto, responsavel Alexandre;7.2 - Processo de comunicacao e definicao da "Go" ou "No Go" do projeto.No dia 28/10/2009 recebemos a informacao da Psicologa Denise de que o Diretor da escola nos permitiu continuar com o projeto sem a necessidade de aprovacao da secretaria de ensino, mostrando-se convencido dos beneficios que este projeto trara as criancas da escola Alfredo Bresser.Dentro deste cenario, continuamos com o cronograma do projeto a fim de concluirmos o projeto dentro do especificado.Proximo passo, reuniao com a Coordenadora da Escola (Izildinha), Psicologa (Denise) e o Grupo de Trabalho para o dia 31/10/2009 as 9:30hs, para reavaliar o local da montagem do projeto e necessidade de eventuais documentos comprobatorios da doacao dos mobiliarios e materiais didaticos. 8 - Determinacoes do Projeto8.1 ReuniaoNo sabado dia 31/10/2009, nos reunimos com a Denise e a Isildinha (Coordenadora da Escola) para firmarmos o compromisso de execucao do projeto atraves de um documento, uma vez que na semana passada houveram divergencia por parte do Diretor da Escola acerca de aprovacoes junto a secretaria de ensino. O documento foi lido pela Denise e Isildinha, algumas alteracoes foram solicitas.Vejam o documento na integra atraves do seguinte link:http://www.mediafire.com/?k5nnaj5dmmtA Isildinha deixou bem claro que o Diretor nao quer que as alunas da pedagogia cataloguem os brinquedos. Vimos que sera preciso colocar fechadura com macaneta na porta do banheiro e de entrada, a porta do banheiro nao possui nenhuma fechadura, qualquer crianca pode ficar pressa dentro do banheiro. O banheiro tambem nao tem tampa no vaso sanitario, e nada para papel higienico e sabonete.A escola no proximo ano atendera criancas de primeira serie, por isso pediram para colocar no local, mais uma mesa de crianca, assim teriamos 2 mesas quadradas de adolescente e uma mesa de crianca. Ou seja, necessitamos alterar o escopo do projeto a fim de adequar as necessidades minimas de funcionamento do Espaco.8.2 Processo de Arrecadacao de RecursosInicialmente houve varias sugestoes para arrecadacao dos recursos, dentre elas criacao de camisetas para venda no curso, festa beneficente, entre outras, mas a que prevaleceu entre todos foi a realizacao de uma rifa.Com o