trimestre de 2014. Entretanto, atrasos nos repasses dos recursosdificultaram o cumprimento do cronograma, levando a paralisacao parcial dasobras num primeiro momento e a paralisacao total ja no ano de 2015, situacaoque obrigou a prefeitura a reincidir o contrato com a empresa pelodescumprimento dos prazos estabelecidos. Desta forma, o convenio de 2007 foi paralisadocom um percentual de execucao de 70% e o convenio de 2012 quanto havia atingido96% de execucao.De la pra ca, a administracao vem se empenhando fortemente para retomare concluir as obras. Em 2016, foram realizadas duas licitacoes, porem em ambasnao surgiu nenhuma empresa interessada. Em fevereiro desse ano, ja sob ocomando do prefeito Rubem Wilhelnsen, realizou-se nova licitacao e novamente oresultado foi deserto. Diante disso, no mes de marco o comando da prefeiturareuniu-se com a direcao da Funasa para discutir o assunto e tracar nova estrategia,visando superar o impasse.Na ocasiao, a sugestao foi que a prefeitura encaminhasse projeto paraaprovacao da Funasa prevendo a ampliacao da meta original dos convenios emantivesse a estrategia de ofertar os dois convenios numa unica licitacao, naideia de tornar o empreendimento mais atrativo e fazer com que o convenio de2012 (de valor maior e execucao mais facil) desse carona" para o conveniode 2007 (de valor menor e menos lucrativo para os empreendedores), alem depossibilitar a utilizacao da totalidade dos recursos ja disponiveis nos cofresda prefeitura, incluindo os respectivos rendimentos bancarios.Ocorre que, logo apos essa reuniao, a prefeitura estabeleceu parceriacom a Corsan e Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao do RS, a fim derealizar os testes de qualidade da agua e vazao dos pocos exigidos no projeto.Nesse momento constatou-se que o poco artesiano perfurado no assentamento SaoVirgilio havia sido obstruido, provavelmente por um ato de vandalismo. Comisso, seria preciso primeiro resolver esse problema para ter condicoes de licitare retomar a execucao da obra.Diante do ocorrido, a prefeitura entao buscou parceria com o governo doestado, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que devera perfurar umnovo poco artesiano no Sao Virgilio nos proximos meses. Sem que esse trabalhoseja feito, nao e possivel dar continuidade nas obras nos outros doisassentamentos, pois o convenio estabelece as obras previstas no TC/PAC0947/2007 como um unico objeto e a lei das licitacoes proibe o fracionamento deum objeto no momento da contratacao dos servicos.Desta forma, na ultima quinta-feira (14), dirigentes e tecnicos daprefeitura reuniram-se novamente com a superintendente e tecnicos da Funasa, como intuito de avaliar a questao e alinhar informacoes e encaminhamentos. Naoportunidade, foi constatado que o melhor caminho e a prefeitura centrar fogo efinalizar o trabalho ja iniciado com o objetivo de viabilizar uma novalicitacao dos servicos previstos no primeiro convenio firmado com a Funasa, oque ira possibilitar a instalacao dos pocos artesianos e a entrada emfuncionamento desse sistema de abastecimento de agua nos tres assentamentos. Jaa ampliacao da meta, o processo licitatorio e a conclusao das obras relativasao segundo convenio de 2012, deverao ficar para um momento posterior, caracterizandoum segundo passo. O fato e que resolvendo os problemas tecnico-administrativose com a execucao das obras relativas a instalacao dos pocos artesianos, osistema ja estara em condicoes de funcionar e a maioria das familias