A ultima assembleia extraordinaria decidiu a contratacao da empresa Brozon Engenharia para execucao da reforma do telhado, que ja esta em andamento.A assembleia tambem decidiu a contratacao do engenheiro Mauricio Goncalves como fiscal da obra, que elaborara semanalmente relatorios de acompanhamento da obra, nos aspectos quantitativo e qualitativo.Para dar ciencia a todos os moradores, a administracao do Bloco B da SQS 309 publica aqui os relatorios, como registro da execucao do contrato e da aplicacao dos recursos da taxa extra aprovada pela assembleia. (Clique nas fotos para amplia-las)Relatorio 01 - 12 de setembro de 2015(referente ao periodo de 31 de agosto a 11 de setembro de 2015)Primeira semana 31/08/2015 a 04/09/2015- Montagem do canteiro de obraSegunda semana 07/09/2015 a 11/09/2015- Retirada da protecao mecanica- Remocao do entulho Obs.: Durante a retirada da protecao mecanica esta sendo preservado o sistema de impermeabilizacao existente, que somente sera retirado quando da instalacao da nova manta.Todo material demolido esta sendo transportado no mesmo dia, nao permanecendo entulho na cobertura. Servicos concluidos - Substituicao das telhas Servicos em andamento-Limpeza com hidrojateamentodas telhas (80%)-Inicio da pinturaimpermeabilizante das telhas (60%)-Aplicacao da manta asfaltica(70%)OBS: - A execucao da obra esta em conformidade comos percentuais previstos no cronograma fisico financeiro, com excecao das basesde antenas e furos para passagem dos cabos da NET, esses dois itens dependem dedefinicoes da comissao de obra.- As juntas na sobreposicao das mantasreceberao pintura aluminizada de arremate. Servicos concluidos - Limpeza comhidrojateamento das telhas- Inicio da pinturaimpermeabilizante das telhas -Aplicacao da manta asfalticaServicos em andamento- Limpezae revisao final OBS: - A execucao da obra esta em conformidade comos percentuais previstos no cronograma fisico financeiro.- A Fiscalizacao solicitou pequenos reparos nosservicos executados. Aguardamos conclusao da revisao para recebimentodefinitivo Servicos concluidos -Aplicacao do primer para colagem da manta asfaltica;-Retirada do entulho.Servicos em andamento-Limpeza com hidrojateamentodas telhas ( 75%)-Inicio da pinturaimpermeabilizante das telhas (40%)-Substituicao de telhasquebradas (60%)-Aplicacao da manta asfaltica(50%)OBS: - A execucao da obra esta em conformidade comos percentuais previstos no cronograma fisico financeiro. Obrigado pela visita. Estamos em construcao. somos numeros,nascemos numero,um RG, um CPF, um titulo eleitoral,uma senha, uma colocacao, uma posicao,uma estatistica, producao, CEP,somos quantidade de seguidores, de "likes",somos uma senha,para existir voce precisa ser um numero,voce tem que ter numeros,na carteira de trabalho, na placa do carro, na casa,uma porcentagem, quantidade, tabelas e graficos..somos receita, valor e dinheiro, temos um preco,somos peso, altura, massa......massa de manobra...Mas uma hora a gente cansa de ser so numeros,a gente GRITA!GRITA artes,GRITA teatro,GRITA musica,GRITA cores,GRITA poesia,GRITA sentimentos,GRITA amor,GRITA galerias, exposicoes, instalacoes, esculturas,GRITA desenho,GRITA charges,GRITA quadrinhos,GRITA grafite,as paredes GRITAM,a cidade GRITA,AS ESCOLAS GRITAM!querem nos calar...nossos grito incomoda, assusta!Porque as artes nos tornam menos numeros,permitem que nos vejamos como humanos,EU POSSO criar,EU POSSO mudar,EU POSSO eu posso apreciar,EU POSSO nao apreciar,EU POSSO criticar,EU POSSO pensar,EU POSSO refletir,EU POSSO modificar,EU POSSO melhorar,EU POSSO interagir,EU POSSO INCOMODAR.ARTE e a linguagem da alma, ele te lembra que voce nao e apenas um numero.Nao deixem que tirem a disciplina de artes do ensino medio. Seu grito ecoou por toda a vizinhanca ainda que calada.seu pranto encharcou o travesseiro Mas ela sorria.Dormia o dia inteiro