Curiosidades: Foi o primeiro estadio brasileiro construido no formato de Arena e, por isso, era considerado um dos mais simples a ser reformado, o que nao se concretizou Sao Paulo: Arena CorinthiansFoto: DivulgacaoPrevisao inicial: Dezembro de 2013 Previsao de entrega: 15 de abril.de 2014 Capacidade FIFA: 65.807 (20 mil temporarios) Capacidade Portal da Copa: 69.160 (21.060 temporarios) Custo inicial: R$ 820 milhoes Custo final: R$ 820 milhoes Problemas: Dois operarios morreram, apos um guindaste que montava a cobertura do estadio tombar. Obra atrasada em tres meses, em virtude do acidente Curiosidades: Vai ser a casa da Fiel, apos 113 anos sem estadio proprio. Tera 20 mil assentos a mais na Copa do Mundo. Posteriormente abrigara 48 mil torcedores. E o palco de abertura do MundialPorto Alegre: Beira RioFoto: DivulgacaoPrevisao inicial: Agosto de 2012 Previsao de entrega: Esta 99% pronta 15 de fevereiro de 2014 Capacidade FIFA: 50.287 pessoas Capacidade Portal da Copa: 51.300 pessoas Custo inicial: R$ 130 milhoes. Custo final: R$ 330 milhoes Problemas: Em 2012, impasses na assinatura do contrato entre o Internacional e a construtora Andrade Gutierrez deixaram as obras paralisadas por oito meses. Uma vistoria realizada em dezembro de 2013 constatou a presenca de 63 operarios estrangeiros trabalhando de maneira ilegal. A instalacao da cobertura demorou a ser iniciada Curiosidades: O estadio tem um conceito focado na sustentabilidade. As membranas da cobertura absorvem 65% menos calor. A agua da chuva sera reaproveitada para irrigacao e limpeza. Os banheiros utilizam o sistema de descarga a seco, o que reduz o odor e o piso molhado Natal: Arena das DunasFoto: DivulgacaoPrevisao inicial: Dezembro de 2012 Entregue oficialmente: 22 de janeiro de 2014 Capacidade FIFA: 42.086 pessoas Capacidade Portal da Copa: 42.000 pessoas (10.600 temporarios) Custo inicial: R$ 350 milhoes Custo final: R$ 400 milhoes Problemas: Alguns problemas de acabamento fora identificados na abertura do estadio. Faltou condicionares de ar em algumas areas. Em outras era possivel observar tapumes remanescentes das obras Curiosidades: Com um estilo ousado, a Arena das Dunas surpreendeu pela beleza. E considerada uma das mais bonitas das ultimas Copas Cuiaba: Arena PantanalFoto: DivulgacaoPrevisao inicial: Dezembro 2012 Previsao de entrega: Esta 95% pronta, conclusao para o final de marco/ inicio abril de 2014 Capacidade FIFA: 42.968 pessoas Capacidade Portal da Copa: 44.300 (18 mil temporarios) Custo inicial: R$ 454,2 milhoes Custo final: R$ 570 milhoes Problemas: Esta com o cronograma atrasado. O futebol do Mato Grosso carece de clubes com tradicao, portanto encher o estadio apos a Copa e faze-lo rentavel e um dos grandes desafios do Comite Organizador Local. O gramado apresentou falhas e teve der ser replantado Curiosidades: Houve um principio de incendio e um protesto de professores durantes as obras Belo Horizonte: MineiraoFoto: DivulgacaoPrevisao inicial: Dezembro de 2012 Entregue oficialmente: 4 de fevereiro de 2013 Capacidade FIFA: 57.483 pessoas Capacidade Portal da Copa: 62.160 pessoas Custo inicial: R$ 426,1 milhoes Custo final: R$ 695 milhoes Problemas: O estadio passou por problemas internos quando foi reaberto, como, por exemplo, a falta de agua, luz e bares disponiveis Curiosidades: Recebeu a final da Libertadores entre Atletico-MG e