1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAContinuar os testes no Campus II e documentar os procedimentos2. ACOES REALIZADAS NA SEMANADemos prosseguimentos aos testes e ao relatorio final3. PENDENCIAS PRINCIPAISNovamente, aumentar a pressao da fonte de agua ou conseguir uma mola com maior elasticidade4. DIFICULDADES PRINCIPAISUma nova mola foi testade e mais uma vez nao obtivemos sucesso total nos testes5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARProvidenciar uma mola com maior elasticidade ou uma fonte com maior vazao7. CONTATOS A REALIZARNenhum contato a ser realizado8. IDEIAS A EXPLORARNovas possibilidades de alteracao na montagem que viabilizem o projeto9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEContinuar os testes no Campus II e documentar os procedimentos10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESDocumentar procedimentos e realizar novos testes depois das mudancas feitas no projeto11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMANosso trabalho esta dentro do prazo estipulado12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOMuito bom13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAIS Demos continuidade a elaboracao do relatorio tecnico a ser entregue ao professor e finalizaremos os testes no periodo da tarde no Campus II 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAObtencao de um material apropriado para fixacao da porca do parafuso na face interna da valvula de poco e consequente vedacao do prototipo, alem da escolha de um local para testes2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAOrcamento da cola, inicio do relatorio final e escolha de local para testes3. PENDENCIAS PRINCIPAISAquisicao da cola especifica e da mangueira necessaria para testes4. DIFICULDADES PRINCIPAISEncontrar um horario para todos os integrantes do grupo realizarem os testes no Campus II5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARMaterial para a fixacao descrita no item 17. CONTATOS A REALIZARNenhum contato a ser realizado8. IDEIAS A EXPLORARNenhuma nesta semana9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEFinalizar a montagem e documentar os procedimentos10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESDocumentar procedimentos e realizar os primeiros testes do equipamento no local escolhido11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMANosso trabalho esta bem adiantado em relacao ao tempo estipulado12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOMuito bom13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISDemos inicio a elaboracao do relatorio tecnico a ser entregue ao professor e iremos dar inicio aos testes no periodo da tarde no Campus II 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAFinalizar o relatorio final e criacao do cd.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANADemos prosseguimentos ao relatorio final e criamos o CD.3. PENDENCIAS PRINCIPAISNenhuma.4. DIFICULDADES PRINCIPAISAdequar as normas da ABNT.5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARCD para entrega dos arquivos.7. CONTATOS A REALIZARNenhum contato a ser realizado8. IDEIAS A EXPLORARNenhuma.9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTENenhum.10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESNenhum.11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMANosso trabalho esta dentro do prazo estipulado12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOBom.13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISFinalizamos o relatorio tecnico e o CD a serem entregues ao professor. 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAReuniao de todos os materiais do projeto referencia e dar inicio a montagem do projeto2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAReuniao da maior parte dos materiais do projeto referencia e inicio da montagem do projeto3. PENDENCIAS PRINCIPAISA sequencia descrita no projeto referencia nao condiz