um Escritorio de Gerenciamento de Projetos e dando cursos de MS Project 2010 (se voce se interessar, me manda um email hehe).Resolvi deixar registrado aqui algumas dicas uteis. Compartilhe suas dicas nos comentarios tambem.Ressalto que estas dicas sao, de certa forma, pessoais. Aprendidas com o calejar do dia a dia com o Project. Talvez outros autores (ou voce) prefiram outras configuracoes.Configuracoes basicas que uso para evitar problemas:0) Crie um novo arquivo em branco do project, para fazer as configuracoes. Nao coloque nenhuma tarefa nele. Voce vai utiliza-lo, atraves do ctrl+C ctrl+V sempre que quiser criar novos projetos.Seu Project-modelo.mpp deve se manter intacto.1) Va no menu Arquivo > Opcoes > Geral > Formato de data > 28/01/09Muitas vezes, para resolver problemas, convem exibir o dia da semana e a hora tambem.Segunda eu faco um post explicando como resolver problemas de dias quebrados em tarefas (4,5 dias por exemplo) que costumam fritar os neuronios.2) Cronograma > Opcoes de calendario > Hora de inicio 08:003) Cronograma > Mostrar unidades de atribuicao como DECIMAL.Em geral, na empresa que trabalho, define-se recursos como unidades (decimal) e nao em porcentagem como e o padrao do project. Ou seja, e mais comum usarmos 2 engenheiros do que 200% engenheiros ou 50% do tempo do engenheiro.4) Cronograma > Novas tarefas criadas > AGENDADA AUTOMATICAMENTE5) Cronograma > Opcoes de agendamento > Mostrar avisos | Mostrar sugestoes6) Cronograma > Calculo > Ativar.7) Avancado > Opcoes de exibicao > Mostrar tarefa de resumo do projeto8) Avancado > Exibir > DESMARQUE "Adicionar automaticamente novos modos de exibicao, tabelas, filtros ao grupo global".Assim voce nao ira estragar/sobrescrever as tabelas e modos de exibicao padrao do project.Se quiser reutilizar, o melhor e compartilhar entre os 2 arquivos project que deseja apenas, e nao alterar o organizador global.Qualquer dia, faco um post sobre o "Organizador".8) Crie seus calendarios e nao sobrescreva o calendario padrao do Project. Para criar seu calendario, va em "Projeto" > Alterar periodo de trabalho. oce DEVE criar um calendario (ou varios) ja que o calendario padrao do project nao corresponde a realidade de sua empresa, muito provavelmente9) Sugere-se deixar visivel a coluna "Calendario da tarefa" ao lado da coluna duracao devido a sua grande importancia para o cronograma.Evite ao maximo tarefas com calendario "Nenhum".10) E imprescindivel ir em Projeto > Informacoes do Projeto.11) Ao preencher a duracao, se usar a unidade "diasd" (dias decorridos) voce tera problemas pois indica que os trabalhos ocorrerao 24 horas todos os dias e nao 8 horas todos os dias.Se quiser 8 horas todos os dias, ou outra quantidade de horas que nao 24, o melhor e criar um calendario chamado dias corridos.12) Evite usar unidades diferentes ao definir a duracao. Use sempre "dias" para evitar confusao na sua cabeca. Lembre-se que voce pode fazer picado: 0,25 dias, etc.=======================Observacoes ao inserir tarefas1) Prefira nomes curtos porem descritivos para as tarefas. Detalhamentos podem ser colocados na coluna Anotacoes.2) Nunca preencher as colunas de DATA DE INICIO ou DATA DE TERMINO durante o planejamento.Se fizer isto, sera criada erroneamente uma data de restricao.O correto para chegar a uma data e