30 de marco de 2012 Dinheiro da gestao anterior R$ 393,00 Venda de canecas (17) R$ 237,00 Venda de palha italiana R$ 275,00 Compra de microondas R$ 239,00 Compra para palha italiana R$ 66,00 Compra para brigadeiro R$ 17,00 Copia de chave R$ 5,00 Compra de adaptador de tomada R$ 5,90 Compra do frigobar R$ 100,00 Saldo anterior R$ 393,00 Saldo atual R$ 472,10 No dia 15/05, a sala do Catur passou por uma limpeza e organizacao.Para a caixa de utensilios de escritorio, foi feito um inventario listando quais e quantos objetos existem nessa caixa.Materiais que serao utilizados no mural do curso foram organizados.Uma caixa de sugestoes foi confeccionada.Foram colocados avisos do que deve ser feito diaria ou semanalmente na sala a fim de manter o ambiente organizado.Membros do Catur organizando a salaImpressao dos avisos para a organizacao da salaCaixa de sugestoes prontaUtensilios de escritorio sendo organizados Rio de janeiro, 24 de abril de 2012Ata 04 da gestao "Questione" 2011/2012Inicio da reuniao 13hPauta: -Informes -Viagens 1- Nota DCE:No dia 20/04, o DCE e demaisestudantes da Unirio tiveram uma reuniao com o Reitor Jutuca, para tratar deassuntos referentes as obras do bandejao e a cantina da Nutricao. Eis a notaredigida pelo DCE sobre a reuniao:Obras do BandejaoFoi apresentado pelo engenheiro responsavel pela obra os motivos do atraso:- Restos de fundacoes de casas, rochas e tubulacoes existentes no terreno,assim como 43 dias seguidos de chuva.- Ampliacao do projeto original, demolicao da Cantina existente, com inclusaoda quadra de esportes, das salas de aula e das salas dos DAs/CAs no projeto.- Erro de quantitativo de material, detectado em maio de 2011, no projetooriginal (a obra foi sub avaliada).- Verificou-se, em agosto de 2011, a necessidade de ampliacao da cozinha e amodificacao do layout, alterando toda a parte eletrica.Impasse:- Os motivos acima elencados oneraram a obra e aumentaram os custos, cujo onovo orcamento talvez ultrapasse o limite de 25% do valor licitado, aditamentomaximo permitido pela lei 8.666.Ficou marcada uma nova reuniao com os estudantes para o dia 3 de maio, 14h, emque serao apresentadas as planilhas atualizadas com as previsoes de gastos e opareceres da administracao acerca do impasse acima informado, quando sera,finalmente, apresentado o novo prazo de conclusao das obras.Cantinas/Prato do AlunoAs autoridades responsaveis apresentaram o panorama geral:- O Contrato da Cantina esta vencido desde 2009 e empresa ocupa, portanto,irregularmente o espaco da Unirio.- Foi realizada uma licitacao para contratacao dos servicos e somente a atualempresa se candidatou, motivo pelo qual o Reitor optou por cancelar o processo.- A cantina, segundo o contrato, deveria fornecer o Prato do Aluno a 1,70 e oprato dos servidores a 3 reais.- A empresa paga a Unirio cerca de 2 milhoes de reais, valor estabelecido nocontrato ja vencido.- A empresa nao foi expulsa por motivos de interesse publico, uma vez que naoha interessados na prestacao do servico nos termos estabelecidos no contrato.- A Unirio esta preparando um nova licitacao, com um termo de referencia maisajustado a realidade e as demandas da comunidade academica.- A empresa recebeu uma advertencia da Administracao.O DCE e os estudantes presentes solicitaram:- Ampliacao do horario da