serem desembolsados peloconcedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso.Art. 26. O Plano de Trabalho sera analisado quanto a sua viabilidade eadequacao aos objetivos do programa e, no caso das entidades privadas sem finslucrativos, sera avaliada sua qualificacao tecnica e capacidade operacional paragestao do instrumento, de acordo com criterios estabelecidos pelo orgao ouentidade repassador de recursos. 1o Sera comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisaoconstatadas no Plano de Trabalho, que devera ser sanada no prazo estabelecidopelo concedente. 2o A ausencia da manifestacao do proponente no prazo estipuladoimplicara a desistencia no prosseguimento do processo. 3o Os ajustes realizados durante a execucao do objeto integrarao oPlano de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridadecompetente.CAPITULO IIIDA COMPOSICAO DE PRECOSArt. 27. O preco para a contratacao de obras eservicos de engenharia executados com recursos do orcamento da Uniao seraobtido a partir do custo acrescido da parcela de Beneficios e DespesasIndiretas - BDI.Paragrafo unico. O BDI devera evidenciar em sua composicao,exclusivamente:I - taxa de rateio da administracao central;II - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico,excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;IV - taxa de lucro; eV - taxa das despesas financeiras.Art. 28. O preco orcado sera proposto pelo convenente com vistas aexecucao do objeto conveniado.Art. 29. A analise do preco orcado devera considerar:I - a analise do custo orcado, realizada por meio da selecao dasparcelas de custos mais relevantes, identificadas por meio da aplicacao dometodo denominado curva ABC, contemplando no minimo 10% (dez por cento) donumero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de 80%(oitenta por cento) do valor total das obras e servicos de engenharia orcados;eII - o BDI orcado, devidamente detalhado na forma estabelecida nestaPortaria, que nao podera ser superior ao BDI de referencia estabelecido peloconcedente, salvo em condicoes especiais devidamente justificadas em relatoriotecnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado peloconcedente.Paragrafo unico. O custo global orcado pelo convenente nao poderaultrapassar o custo global de referencia.Art. 30. O preco de referencia e o parametro de admissibilidade doconcedente para aprovacao do preco orcado e do contratado. 1o O custo de referencia sera obtido a partir de composicoes de custosunitarios, previstas no projeto, menores ou iguais a mediana de seuscorrespondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices daConstrucao Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela CaixaEconomica Federal, e, no caso de obras e servicos rodoviarios, a tabela doSistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO. 2o O percentual do BDI de referencia aceitavel devera ser estabelecidopelo concedente.Art. 31. O preco global orcado, bem como o preco global contratado naopoderao ultrapassar o preco de referencia em qualquer regime de execucaoindireta.Art. 32. No regime de execucao indireta por preco unitario, o preco decada item da planilha vencedora do processo licitatorio devera ser igual ouinferior ao de referencia.Art. 33. O acompanhamento da execucao pelo concedente sera realizado pormetas componentes do Plano de Trabalho e de acordo com o orcamento e ocronograma de execucao do objeto aprovado pelo concedente e nao por servicosunitarios