conta o portfolio do escritorio, ou seja, quais projetos eles ja realizaram. Nao deixe de formalizar essa contratacao em contrato.Macete 01: faca a consulta a varios profissionais porque o custo dos projetos varia muito e nao tem um padrao de precos para os servicos.2. Elaboracao de ante-projeto de arquitetura: apos a reuniao com os arquitetos eles vao desenvolver um ante-projeto para a aprovacao do cliente.3. Elaboracao dos projetos: com o ante-projeto aprovado os arquitetos vao desenvolver os projetos de arquitetura, detalhamentos, planta humanizada e 3d;4. Aprovacao do projeto de arquitetura legal na prefeitura: o projeto de arquitetura legal e o projeto que esta de acordo com o codigo de obras do municipio para aprovacao na prefeitura.Macete 02: Em grandes cidades a aprovacao desse projeto pode levar tempo, chegando de 6 a 12 meses, fique atento!5. Contratacao de escritorio de projetos de estruturas e instalacoes: com o projeto de arquitetura definido, faca a contratacao dos projetos de estruturas, intalacoes eletricas, instalacoes hidro-sanitarias (agua fria, esgoto, agua quente), telefonia e internet. Peca ao escritorio de arquitetura uma indicacao para esses projetos.6. Elaboracao do orcamento da obra: etapa muito importante para saber quanto custara a sua obra. Para elaborar um bom orcamento voce precisara saber quais serao todos os materiais aplicados. Essa informacao estara no projeto executivo. Se voce nao tiver um projeto executivo, especifique todos os materiais que usara na obra para fazer o orcamento.7. Elaboracao do planejamento da obra: faca um planejamento para a obra. Esse roteiro de etapas ajuda bem como um guia para planejar. Defina o inicio da obra e distribua o custo nas etapas para voce saber quanto custara cada uma delas. Ha softwares de planejamento que auxiliam a fazer um planejamento assertivo. Os engenheiros de planejamento tambem ajudam a determinar quanto tempo vai durar a obra.Macete 03: o planejamento no papel aceita tudo. Aceita qualquer prazo para as etapas de obra, mas a realidade e outra. Leve em consideracao a disponibilidade do dinheiro a ser gasto, a mao-de-obra e a entrega dos materiais.8. Limpeza e fechamento do terreno: e a preparacao para iniciar a obra.9. Montagem do canteiro ou barracao de obras: monte a estrutura para estocar materiais e os profissionais que vao trabalhar na obra.10.Servicos de terraplenagem: sao os servicos de movimentacao de terra. Sera necessario aterrar? Sera necessario retirar terra do lote?11. Locacao da obra: e a montagem do gabarito de obra e a definicao dos eixos para a execucao das fundacoes e, em seguida, as estruturas e paredes.12. Fundacoes ou infra-estrutura: sao as fundacoes que vao sustentar toda a casa. Sao os servicos que vao ficar na terra. Existem varios tipos de fundacoes. A definicao do tipo de fundacao leva em consideracao o tipo de edificacao e o tipo de solo do terreno.13. Estrutura ou superestrutura: e a sustentacao da casa. Sao os servicos que ficam acima da terra como pilares, vigas, lajes. Podem ser em concreto armado, alvenaria estrutural, ou em aco.14. Paredes e vedacoes: e a etapa de execucao de alvenarias, chapisco, emboco ou reboco.15. Cobertura: e a etapa dos telhados. Eles podem ser