Entrega do aeroporto de Aracati ja demora dois anos O aeroporto de Aracati sera inaugurado neste semestre. Pode ser em agosto ou setembro. Ou dezembro, pois o semestre vai ate la. Antes seria em 1o de junho, mas tambem houve informacao pelo Secretario de Turismo, Bismarck Maia, de que seria no inicio do ano. A primeira previsao era concluir a obra em julho de 2009. Alteracoes no projeto e atrasos da construtora seriam os maiores motivos para tanta demora da obra que comecou anunciada ao custo aproximado de R$ 20 milhoes e deve terminar custando R$ 37 milhoes.A Secretaria do Turismo anuncia ate R$ 30 milhoes para promocao e publicidade do turismo no Ceara e 2011. A campanha nacional Ceara Alegria em seu melhor sentido, deve incentivar principalmente o turismo litoraneo. Sao os paraisos praianos que compoem os principais cartoes-postais do Estado. O aeroporto de Aracati, quando concluido, devera receber voos nacionais direto para o famoso litoral que inclui Canoa Quebrada, Majorlandia, bem como as praias dos municipios de Beberibe e Icapui. A inauguracao sera com um voo charter, direto de Sao Paulo. Mas a grande duvida e, definitivamente, quando isso vai acontecer. Por que tanto atraso numa obra que deveria ser inaugurada dois anos atras e que, conforme a Secretaria do Turismo, nao teve dificuldades no repasse de recursos?Em junho do ano passado o aeroporto estava 80% concluido, conforme o Departamento de Edificacoes e Rodovias (DER), subordinado a Secretaria de Infra Estrutura (Seifra). Os outros 20% correspondiam basicamente ao terminal de passageiros, que sofreu alteracoes no projeto (ainda houve espera por aditivo financeiro) ao todo incluindo patio de aeronaves e pista (2.400m). Os custos somavam, em 2009, proximo de R$ 20 milhoes, mas o Governo do Estado ja anunciou que o aeroporto recebeu R$ 37 milhoes em investimentos. O blog apurou que um cronograma aponta para ate o fim deste mes a instalacao do teto do terminal de passageiros e em agosto a colocacao do piso.No dia 24 de marco deste ano, indagado, via twitter, por este reporter, sobre quando se dara a conclusao do aeroporto, o secretario de Turismo, Bismarck Maia, respondeu que a construtora garante entregar o terminal entre 30/04 e 15/05. Cobranca e monitoramento nao faltam de nossa parte. No dia 20 de julho deste ano, fiz a mesma pergunta (da data) ao secretario. Neste semestre, respondeu.Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/valedojaguaribe/tag/atraso/ Vereador Mendes apoia comunidades contra instalacao de presidio em Aracati O vereador Professor Mendes assumiu a Tribuna para fazer a defesa dos interesses dos moradores das localidades Alto da Cheia, Cajueiro e arredores que se mobilizaram contrarios a instalacao de um presidio no Distrito Industrial. Segundo o vereador, o Governo Municipal nao teve a sensibilidade de estudar junto com a comunidade local e ouvir o apelo da populacao. O vereador citou ainda a necessidade de um estudo de impacto ambiental e de vizinhanca para a construcao de uma obra deste tipo e nao conhece a realizacao destes estudos. O vereador apresentou um requerimento para a realizacao de uma Audiencia Publica com as autoridades responsaveis e a populacao. Uma grande representacao