Mais um passo importante foi dado na consolidacao do aplicativo CONPLAN.Apos reuniao produtiva entre o DVPE e a SOFTPLAN, ficou definido as atualizacoes e suas prioridades para implementacao, conforme a planilha Manutencao software CONPLAN, a titulo de manutencao do aplicativo. Esta acao tem o objetivo de tornar o CONPLAN ainda mais amigavel, facilitando o cadastramento dos estudos e obras com vistas a elaboracao do PODI 2010.Durante a reuniao foi analizada e explicitado para o Analista da SOFTPLAN o documento DEFINICAO DO MODELO DE PRIORIZACAO DE INVESTIMENTOS PARA O CONPLAN.Este documento permitira a implentacao dos Criterios de Priorizacao das obras a serem executadas pelas Agencias Regionais considerando dois conceitos: Severidade e Relevancia.Matematicamente: Prioridade = Severidade X RelevanciaTais conceitos permitirao uma melhor distribuicao dos investimentos em obras nas rede de distribuicao da Celesc e ainda justificar estes investimentos junto a ANEEL para obter uma melhor remuneracao da tarifa. Visando efetuar nova contratacao da SoftPlan para desenvolvimento de novas facilidades e aprimoramento do ConPlan, reuniram-se no DPEP o Analista de Sistema Giovanni e a Equipe de Media Tensao. Efetuada as consideracoes iniciais para nivelamento das atividade, decidiu-se que o Eng. Maciel implementara o documento de help contendo alem das descricoes dos atributos axemplos de utilizacao adequada da interface. O Eng Ricardo efetuara a documentacao do modelo de priorizacao, assim como encaminhara ao DPTI solicitacao de implementacao de SQLs e WebServices referente ao ponto de vista Desempenho Operacional. As pendencias encaminhadas a nivel de interface foram acatadas e serao implementadas pela equipe da SoftPlan. O prazo para conclusao dos trabalhos foram definidos para o dia 17/09/2009. Realizada mais uma reuniao tecnica na Agencia Regional de Florianopolis supervisionada pelo engenheiro Jeferson. A equipe identificou as seguintes pendencias:Organizacao e estruturacao do documento principal do trabalho, ficou a cargo do Engenheiro Maciel: atualizar os fatos, organizar, propor formatos de anexos, preencher anexos, efetuar introducao e compor e harmonizar o documento em formato de TCC. prazo: 29/09/2009;Simular os modelos de calculo para identificar para cada uma das alternativas: END, transgressao de indicadores coletivos e individuais referente a cumprimento regulatorio e aspectos operacionais. Prazo 22/09/2009;Simular os modelos de calculo para identificar para cada uma das alternativas: Fluxo de Potencia, perda maxima dissipada, carregamento e queda de tensao para cada um dos anos e concluir o prototipo de visualizacao das alternativas. Prazo: 22/09/2009;Programar reuniao com decisores (divisao tecnica e supervisores) assim como defini estrategia da dinamica da reuniao;Conferir todo o processo, ratificar conceitos, descricoes, avaliacoes;Efetuar simulacao. Concluida mais uma reuniao na Agencia Regional de Florianopolis para formalizar o modelo decisorio para definicao do sistema eletrico de Quinta dos Ganchos. A equipe de planejamento desta agencia passou a contar com o Eng. Adriano que certamente podera colaborar com os trabalhos devido a sua notoria experiencia com o processo de operacao e manutencao e engenharia.Quanto aos trabalhos, a equipe tecnica julgou e arbitrou valores relativos as taxas de substituicao, ou pesos relativos, para os Pontos de Vistas fundamentais. Apos algumas discussoes, todos os PVF foram definidos mediante a metodologia MACBATH.Pendencias:1. Concluir as simulacoes (SICOTEN) para Perdas, Cumprimento regulatorio;2. Executar SQL para estimar END e