1. Acoes previstas para a semana* Confeccao da helica* Dedicacao a compra de materiais2. Acoes realizadas na semana* Quase todas as acoes previstas foram cumpridas* Contato realizado com o Prof. Brandao* Contato com um tecnico que se dispos a ajudar na execucao do projeto3. Pendencias principais* Montagem da helice e troca do timer4. Dificuldades principais* Falta de tempo para o grupo se reunir para montar o prototipo* Falta de conhecimento tecnico sobre mecanica5. Materias praticos a providenciar* Timer 110v, fios, tela de protecao e fita isolante6. Materiais teoricos* A fonte mais utilizado pelo grupo continua sendo a pesquisa na internet, a qual abrange diversas variaveis do nosso prototipo.7. Contatos a realizar* Daniela e Reis (Departamento de mecanica)* Brandao (Professor de fisica Campus I)* Damato (Engenharia eletrica)8. Ideias a explorar* Funcinamento do motor* Confeccao da Helice* Adaptacoes mecanicas necessarias* Estudar o funcionamento de valvulas9. Encaminhamentos para a semana seguinte* Continuacao da montagem do prototipo10. Encaminhamentos posteriores* COntinuacao da producao da parte escrita do trabalho* Reuniao do grupo para avaliar as dificuldades e avancos* Preparativos para a apresentacao11. Analise do cumprimento do cronograma* O levantamento das alternativas mecanicas viaveis demanda tempo e isso atrasou o andamento fisico do projeto12. Avaliacao do andamento do projeto* Andamento favoravel de acordo com o proposto para a semana.13. Observacoes e comentarios gerais* O grupo tem se esforcado para realizar o projeto da minilavadora, superando suas dificuldades tecnicas para apresenta-lo ao final do semestre. 1. Acoes previstas para a semana* Elaboracao do quarto relatorio sobre o andamento do projeto.* Continuacao das pesquisas relacionadas ao funcionamento de um motor* Encontro com engenheiro de automacao para esclarecimento de duvidas2. Acoes realizadas na semana* Quase todas as acoes previstas foram cumpridas.* As pesquisas sobre o possivel motor da nossa maquina tiveram inicio3. Pendencias principais* Encontro com o profissional tecnico.* Desenvolvimento das ideias reunidas pelo grupo.4. Dificuldades principais* Falta de conhecimento tecnico e disponibilidade de tempo devido ao conflito de horarios do grupo.* Formalizacao de uma lista de materiais para desenvolver a maquina.5. Materias praticos a providenciar* Ainda nao se teve a necessidade de providenciar material, uma vez que ainda estamos na fase da pesquisa, a qual tambem envolve os tipos de materiais ideais para o projeto.* Estivemos pensando em reutilizar motores de eletrodomesticos, tais como de liquidificadores.6. Materiais teoricos* A fonte mais utilizado pelo grupo continua sendo a pesquisa na internet, a qual abrange diversas variaveis do nosso prototipo.7. Contatos a realizar* Engenheiro de controle e automacao que mostrou bastante conhecimento e disponibilidade com o prototipo a ser realizado.8. Ideias a explorar* Funcinamento do motor* Sistema de protecao* adaptacoes mecanicas necessarias* melhor adaptacao do recipiente ao motor9. Encaminhamentos para a semana seguinte* Continuar a pesquisa sobre o funcionamento de um motor* Levantamento inicial dos materiais necessarios* Possivel elaboracao de um projeto em Auto CAD* Possivel inicio da montagem de um prototipo10. Encaminhamentos posteriores* Compra de materiais para elaboracao do projeto* Comecar a moldar o projeto, alterando as variaveis disponiveis.* Encontro com profissional da area.11. Analise do cumprimento do cronograma* Os prazos para elaboracao dos relatorios estao sendo cumpridos* O levantamento das alternativas