Ja iniciaram as obras de reparos ao bowl e do caixote. CLIQUE E AMPLIE!!!ALEM DISSO TEMOS VIDEOS COMO REGISTROS DE NOSSOS ALERTAS!!!SKATISTA TAMBEM E CIDADAO!!! Houve a reuniao na pista nesta quinta-feira 14/01/2010 na parte da manha, participaram a diretoria da AASK8 ( Paulinho, Juan e Rafael Serpa). APA (Marcelinho), Prefeitura ( Jorge Alves, Marcelo Watanabe Eng.) Construmir ( Issa eng. Pr.Edio gerente de obra). As associacoes solicitaram que fosse corrigido os erros do Bowl ea Quina da 45. As reformas recomecam amanha dia 16/01/2010. Previsao de inalguracao da pista dia 31/01/2010.A prefeitura assumiu compromisso de fazer as infra estrutura que estamos solicitando para a pista, apos a inauguracao.Banheiros (masculino e feminino)Calcada em volta da pistaAgua potavelIluminacao direcionada pra dentro da pistaSede das associacoes, com instacoes de energia etc...Alambrado em volta do Bowl.ArquibancadaVamos aguardar que esses compromissos seja horados pela prefeitura. O prefeito Antonio Roberto Ottni Gomide, tem ouvido as associacoes, fica aqui nosso agradecimento de publico. Skatistas "AASK8" esta trabalhando e respondendo aos criticos com acoes como essa. participe da associacao se filiando e faca com que skate seja forte na cidade. Assim teremos mais pista em outros bairros de Anapolis.Agradecemos a atencao dada aos Skatistas , os vereadores: Siro Miguel (Pres. da Camara) e Carlos Antonio, que recebeu ambas as Associacoes (aask8 e apa) em seu gabinete. As Associacoes realizam um teste na pista. Bowl com detalhes a serem feitos.A obra da pista skate ja esta em fase de acabamento final, e faltando alguns detalhes para correcoes:Bowl: Ouve erros graves, um deles foi o fato que quando aplicaram a granetina e nao sarrafiaram. E fizeram o acabamento na colher de pedreiro, com isso ouve ondulacao na transicao.Outro erro colocaram a junta dilatacao da granetina bem no final da transicao, isso quadradou o inicio da transicao.Obs: Ouve alerta de minha parte (AASK8) para que nao colocassem a junta nesse local, mas foi ignorado.Caixote ao lado da 45: O gerente da obra resolveu seguir conforme estava no projeto que tem mediadas erradas, tambem nao fizeram as modificacoes que sugerimos. Esta inutilizado e ninguem se aventurou nele.Piso: Subiram o nivel do piso colocando mais cascalho com as rampas ja prontas, com isso o nivel do piso engoliu parte de algumas transicoes. O mais grave foi na Fun Box, que passou de 1mt10cm para 98 cm de altura. e sua rampa de entrada ficou muito rapida.Piso: Esta acumulando muita agua da chuva. deixaram ter erros na hora do polimento da granetina.Calcada em volta da pista : O local de construcao e um brejo, necessita de uma cacada com dreno para evitar que agua fique por debaixo da construcao.Agua potavel. Necessita de um local para se tomar agua.BanheirosAcabamento com infra estrutura para funcionamento das sedes das Associacoes: Piso, reboco, janelas, ponto de energias etc...Refletores direcionados para dentro da pista. Iluminacao esta precaria.Arquibancada lateral.Alambrados de 4 metros acima na do Bowl para evitar acidente no Play Ground que foi construido bem encostado na Skate Park. Entre outos.Obs: Os erros que estao relacionados nesse boletim, foram por parte da construtora (Construmir) que nao ouviu as associacoes nesses