Fonte: Folha.com: http://www1.folha.uol.com.br/poder/1015215-mais-da-metade-das-obras-da-copa-nao-tem-nem-licitacao-diz-tcu.shtmlFaltando 30 meses para o inicio da Copa de 2014 no Brasil, 54% das obras de transporte (urbano e aeroportos) previstas para o evento nao tem nem licitacao. A informacao consta de um balanco do TCU (Tribunal de Contas da Uniao) sobre as acoes do governo para a Copa, aprovado ontem.A situacao das obras de transporte urbano foi classificada de "preocupante". Ate agora, de 49 construcoes de BRT (corredores de onibus), VLT e rodovias, 24 nao foram licitadas e so quatro receberam algum recurso dos emprestimos previstos. Estas obras sao de responsabilidade dos estados e municipios que vao sediar o evento e financiadas pelo governo federal.Ja no caso dos aeroportos, o TCU informa que sao previstas 32 intervencoes em 13 aeroportos. Dessas obras, 20 nao foram licitadas, sete estao em execucao e uma esta pronta. Nos aeroportos, a situacao foi considerada de alerta mas e menos preocupante que as de transporte urbano. Isso porque varios projetos ja estao com licitacao marcada e o TCU verificou melhora na gestao da Infraero.Alem dos problemas de transporte, o relatorio aponta preocupacoes com as obras de portos. Nenhuma foi iniciada porque os oito projetos ainda estao em licitacao. Ha tambem temor com os projetos de urbanizacao das areas ao redor dos estadios. Em oito cidades, essas intervencoes serao feitas pelo poder publico local. Nenhuma esta licitada. Em muitos casos nao se sabe o custo e nao ha sequer projetos prontos.O TCU emitiu alerta sobre os problemas identificados para varios orgaos do governo e determinou que o ministerio do Esporte inclua os valores dos projetos de urbanizacao na Matriz de Responsabilidade da Copa (documento que mostra os custos do evento). Mesmo sem a inclusao desses custos, o valor total da matriz ja pulou de R$ 22 bilhoes para R$ 27 bilhoes em 20 meses.O governo tambem foi alertado de que esta atrasado com a chamada 2a etapa da Matriz. Segundo o Planejamento, ate junho deste ano os ministerios deveriam incluir custos de projetos de telecomunicacoes, seguranca, saude na Matriz, o que nao aconteceu.A situacao dos estadios foi classificada como adequada pelo TCU. Segundo o orgao, as fiscalizacoes preventivas do TCU fizeram com que os custos previstos de seis projetos da Copa fossem reduzidos em R$ 451 milhoes sem a necessidade de paralisar as obras. Meu Deus, tanto tempo sem postarmos hein galera?A peca esta tomando o nosso tempo.Pessoas entram e pessoas saem, mais a essencia do curso continua.Beiijos Leitura Dramatica do texto Escombrosrealizada nos dias 16 e 17 de Novembrona Sala do Coro do TCA...Companhia Teatral Terra Brasilis depois da carreira ... \o_depois da brincadeira de pega,pega!rsrseita!uma com as pernas fracas outro com as maos no rosto... Romario, Hannah e Jr. [conhecendo sala nova :D] Darlene, Hannah e Felipe :D Genivaldo e Viviane. Como e dificil fazer mimica! Sara surpreendeu A todos nos! Mimica [que negocio dificil] Eita que a briga foii feia =X Camila e Jr. Grupo em cena. Camila e sua personagem. E no final: morte pra todo mundo! Camila e uma maniaca [hihihihihi] Camila....cuidado, ela pode te matar! Nossos mestres :D Jr.