Relatorio da Semana 03/11/2010 a 10/11/2010 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAAquisicao de reles e sensores, bem como suas especificacoes.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAContato com coordeandor do Laboratorio de Eletrotecnica para possivel emprestimo dos materias. O professor Anderson compareceu ao local junto com a integrante do grupo, Danielle, para solicitar algumas informacoes. A lona para esteira foi obtida. Sera usada lona de carreteiro. A mesma ja foi moldada nos tamanhos da estrutura e sera colada com cola suer bond.3. PENDENCIAS PRINCIPAISO sensor encontrado no laboratorio tem um campo bastante restrito. Alem disso o emprestimo nao sera viavel devido a utilizacao didatica dos professores do Laboratorio desses materiais.4. DIFICULDADES PRINCIPAISQual a especificacao exata dos sensores e reles? Como faremos as ligacoes? Poderemos adaptar sensores de seguranca utilizar como detector de metais?5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARFuncionamento fisico interno do sensor. O funcionamento dos reles ja esta postado no blog.6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARSensor de metais, reles.7. CONTATOS A REALIZARJaquim, auxiliar do Laboratorio de Eletrotecnica.8. IDEIAS A EXPLORARFuncionamento do sensor de metais: qual o sensor mais adequado ao nosso projeto? E possivel fabrica-lo ou teremos que compra-lo?9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEObtencao dos reles e sensores (compra)10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESAquisicao do motor que acionaraa alavanca. Fabricacao da alavanca de madeira. (Ver possivel ajuda do Click)11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAEstamos atrasados, pois nao estamos conseguindo avancar nesta etapa de aquisicao e especificacao dos reles e sensores.12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETORegular. Precisamos trabalhar com maior intensidade para finalizarmos o projeto dentro do prazo requerido; temos apenas 2 semanas.13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISNenhum. Conseguimos finalizar o projeto, depois de negociarmos um prazo de uma semana a mais com o Prof. Anderson. Segue o video com o funcionamento. Apesar dos nossos esforcos, nao conseguimos concluir a montagem do nosso projeto. Algum problema no circuito nao permitiu o funcionamento das ligacoes. Trabalhamos durante toda a tarde e noite de ontem, com a ajuda do Lucas, estudante de eletrotecnica, mas nao conseguimos localizar o problema e resolve-lo a tempo. Providenciamos tudo o que precisavamos para a conclusao, e cada parte funcionou separadamente, porem, na montagem da parte eletrica, o conjunto nao funcionou. Montagem da parte eletricaMaterial usado:RelesChave (on/off) para acionar o circuitoFim de Curso Fonte chaveada de 24 Volts e 0,5 ampereSensor indutivo transistorisadoProtoboadsFiacao DiodoCapacitor EletroliticoLedCom a ajuda do Lucas, estudante de eletrotecnica do CefetMG, fizemos o esquema da montagem do sistema eletrico: Fizemos as tags para a identificacao dos reles, que ao todo somaram 14 unidades. Fixamos os reles nos protoboard, seguindo a logica do programa do circuito. Lucas explicou que e necessario manter uma distancia entre os reles para evitar que o acionamento de um determinado rele influencie em outro. Uso dos leds para a sinalizacao de funcionamento do circuito: Sao utilizados mais frequentemente na industria para prevencao de acidentes ou controle de qualidade. Estes aparelhos sao utilizados com frequencia em linhas de producao da industria alimenticia , onde tem a importante funcao de localizar pequenas particulas metalicas que possam estar contaminando os alimentos.Outros setores que se beneficiam do uso dos detectores industriais sao: farmaceutico,