todos os servicos que serao executados da obra. As planilhas podem ser de varios modelos, dependendo do tipo de obra e/ou contrato firmado entre o construtor e o cliente. As planilhas registram as quantidades de cada servico e seus custos/precos. Algumas planilhas, mais detalhadas podem separar os custos/precos da mao-de-obra, dos materiais e equipamentos. Numa planilha devem constar, no minimo, as seguintes informacoes:a) no cabecalho (inicio)logotipo da construtora;identificacao da obra;area construida;local;cliente.b) no encerramentocusto ou preco final;data;assinatura do autor do orcamento;nome do responsavel tecnico (autor);numero do CREA/UF.3.1 Planilha de 7 colunas3.2 Planilha com 6 colunas4 RELACAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS CONTANTES DA PLANILHA ORCAMENTARIAA relacao de atividades e servicos apresentada a seguir, para fins didaticos e pedagogicos, se refere aos itens para uma obra de pequeno porte, ficando o alerta para que na elaboracao de uma discriminacao de atividades e servicos para fins orcamentarios deve-se levar em conta todos os elementos das especificacoes tecnicas.1 SERVICOS PRELIMINARESProjetos, taxas (prefeitura, CREA), sondagem etc.2 SERVICOS INICIAISLimpeza, terraplenagem (movimento de terra), barracos, tapume, locacao da obra.3 INFRAESTRUTURA / FUNDACOES / ALICERCESEscavacao e reaterro, estacas, estacas brocas, embasamento, baldrame, impermeabilizacao.4 ALVENARIA DE ELEVACAOParedes externas, paredes internas.5 ESTRUTURA / ELEMENTOS DE CONCRETO / SUPERESTRUTURAFormas, armaduras, concreto.6 COBERTURA / TELHADOMadeiramento, telhas, calhas.7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOSParedes, tetos, ceramicas, forros.8 INSTALACOES ELETRICAS9 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS10 ESQUADRIASMetalicas, madeira, portas, janelas.11 REVESTIMENTO DOS PISOSReaterro, apiloamento, lastro, impermeabilizacao, contrapiso, ceramicas, madeira, carpetes.12 REVESTIMENTO DE FORROS13 APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS14 VIDROS15 PINTURA16 SERVICOS COMPLEMENTARES5 LEVANTAMENTO QUANTITATIVOEsta etapa da elaboracao do orcamento se resume a levantar de forma tecnica as quantidades de servicos informados nas especificacoes (projetos e memoriais) e estimar os servicos que nao foram devidamente especificados, mas que sao essenciais e necessarios a obra. As quantidades dos servicos devem ser transferidas para a coluna 4 da planilha, adotando-se as unidades correspondentes a cada tipo de servico na coluna 3. As unidades mais comuns para os servicos usuais sao: metro - m (estacas, calhas, tubos); metro quadrado - m2 (alvenaria, formas, revestimentos); metro cubico - m3 (concreto, argamassa, reaterro); kilograma - kg (cimento, armadura); milheiro mil (tijolos, telhas); unidades ud ou pecas pc (portas, caixas, pontos de luz); verba vb ou global gb (instalacoes, projetos).Recomenda-se utilizar um memorial ou roteiro de calculos no levantamento das quantidades em sequencia aos itens colocados na planilha orcamentaria, para facilitar a conferencia em caso de duvida posterior e para, tambem, manter um historico do trabalho realizado.6 LEVANTAMENTO DOS PRECOSO levantamento dos precos ou cotacao dos precos deve ser feito preferencialmente junto ao fornecedor do material, equipamento ou servico na praca (local) onde a obra sera edificada. No caso da nao existencia de determinado insumo na localidade da obra, fazer a cotacao junto ao fornecedor mais proximo, tendo de levar em consideracao o frete para transporte, ou solicitar a informacao do preco do material colocado (posto na obra). Em ultimo caso e para estimativas de custos, pode-se recorrer as revistas especializadas ou publicacoes tecnicas de cotacao de precos na construcao civil.Recomenda-se, tambem, recorrer a uma planilha de cotacao de precos para garantir um historico sobre o trabalho realizado. A planilha