de borracha com costura de termofusao que permite ate 300% de alongamento;- Membrana composta por telhas em policarbonato;- Estrutura capaz de suportar ventos de ate 110 km por hora;- Componentes em aco carbono com pintura epoxi e poliuretano, resistente a maresia.Fonte: Projeto Alpha/consorcio construtor.Steel deckO uso de lajes do tipo steel deck foi a solucao encontrada pelos projetistas para construir o estacionamento do estadio em tempo habil e em um cenario de carencia de mao de obra especializada. O sistema consiste de uma chapa de aco galvanizado dobrada em formato trapezoidal e que recebe uma capa de concreto. Com a solucao, foi dispensado o cimbramento e a velocidade de execucao por hora-homem foi superior ao metodo tradicional. Segundo Crisostomo, o tempo gasto na construcao foi de tres meses, contra seis meses, em media, no caso de estrutura convencional de concreto.O engenheiro destaca os trabalhos relacionados com escoramento como alguns dos esforcos dispensados por conta do uso de steel deck. "Imagine colocar uma torre quadrada de escoramento a cada 2 m em uma laje de 15 mil m2. Tudo feito por partes, desmontando aqui, montando ali. Imagine toda a logistica e materiais necessarios", diz o executivo. As lajes steel deck, por outro lado, alem de dispensarem o escoramento, contribuem para deixar a obra mais "limpa e enxuta", nas palavras do engenheiro.Crisostomo lembra que a solucao de steel deck, pelos materiais utilizados e processo diferenciado de construcao, acaba saindo mais cara do que uma estrutura de concreto tradicional. "Mas e simples e veloz, o que a torna competitiva, alem de contribuir para limpeza e reducao de desperdicios", complementa.Ao todo, a reforma na arena Castelao absorvera investimentos da ordem de R$ 518,6 milhoes. O valor cobre nao apenas as transformacoes do estadio, mas tambem as obras no seu entorno, como a construcao de praca de acesso de 57 mil m2, estacionamento coberto para 1.900 veiculos e edificio sede de orgaos estaduais. Os recursos tambem se destinam a operacao do estadio por oito anos.DADOS DA OBRAREFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CASTELAO, EM FORTALEZAValor do contrato: R$ 518,6 milhoesArea do terreno: 200 mil m2Area construida: 215.702,06 m2Quantitativos principais de servicos: 492 mil m3 de movimentacao de terra, entre corte e aterro, 11 mil m3 de concretoAutoria do projeto: Vigliecca & AssociadosResponsavel pela construcao: Consorcio Castelao (Galvao Engenharia S/A e Andrade Mendonca Construtora Ltda.)Projetistas: Estrutura da cobertura: Projeto Alpha; Estrutura de concreto: MD Engenharia; Estrutura de aco: Pengec Engenharia e Consultoria; Instalacoes eletricas especiais: Techna Consultoria; Instalacoes hidrossanitarias: Fase Engenharia: Instalacoes de ar-condicionado: Comaru; Instalacoes e consultoria acustica: Audium; Paisagismo: engenheiros Rodolfo Geiser e Christiane Ribeiro; Consultoria de fluxo de multidoes: SDG; Consultoria de esquadrias: Arqmate Consultoria; Consultoria em conforto termico: engenheira Anesia Barros Frota; Consultoria para Leed: OTEC/Caterina Chippar.Principais fornecedores: Artepiso, Sert Engenharia, Normatel Engenharia Ltda., Primare Engenharia, Grupo LPM, Beton Tecnologia em Concreto, Thyssen Elevadores, Fabio Bruno Construcoes, Alpe Estruturas e Escoramentos, Gerdau Acos Longos, Martifer Construcoes Metalicas Ltda., Solotrat Engenharia, Engemix e Rotula Metalurgica.Materia publicada no Portal da Revista Infraestrutura Urbana