TRANSPOSICAO: Trecho Entre PB e CE Tera licitacao los fevereiro 26 de dezembro de 2012 Apesar do atraso Acumulado de Pelo Anos Menos Quatro los Relacao AO cronograma original, o Projeto de transposicao do Rio Sao Francisco "so Perde paragrafo OS chineses", EM TERMOS de Rapidez das Obras. A Avaliacao e Efectue Ministro da Integracao Nacional, Fernando Bezerra, Que se prepa paragrafo lancar mais tres editais de licitacao de Obras Projeto fazer. Os editais comecam a Sair Nesta Semana e Vao USAR o regime diferenciado de contratacoes Publicas (RDC), Uma Alternativa Mais Rapida Que se um tradicional Lei de Licitacoes, um Fim de dar hum novo Impulso AO Empreendimento."QUANDO chegarmos a 2014, NAO restara nenhuma Duvida UO questionamento de Que estaremos Perto da CONCLUSAO DO Projeto", Disse Bezerra. O Orcamento da transposicao, Estimado em R $ 8,2 bilhoes atualmente, passara POR UMA Revisao em Marco. Tudo Depende fazer Resultado das Novas concorrencias, mas o Ministro TEM Esperancas - POR UMA Analise preliminar ainda - de que O Impacto PODE NAO MAIS servi de fazer Que R $ 200 Milhoes OU R $ 250 Milhoes, POIs other Contratos FORAM rescindidos e precisarao Ser deduzidos da Contabilidade.Os 14 Lotes Originais de Obras da transposicao, Alem de Dois Canais de aproximacao do Rio, FORAM reagrupados los Tres "Metas" - intervencoes Conjuntos de - nn Eixos Norte e Leste. O Primeiro edital de Sair, comeu o FIM DESTA Semana, contratara Obras Complementares nd Meta 2-Leste, um trecho com inicio nao Reservatorio de Areias e Termino nao Reservatorio de Barro Branco, both los Pernambuco. Por USAR RDC o, o preco de Referencia Nao divulgado e.DEPOIS, comeu 28 de fevereiro, sai o edital da Meta 3-Leste, Que engloba hum lote cujos Servicos FORAM paralisados recentemente Pelo consorcio de empreiteiras responsaveis. Abrange elementos Canais e tuneis, Entre OS reservatorios de Barro Branco e de Pocoes, Entre Pernambuco e Paraiba. A Intencao de Bezerra E retomar plenamente OS Trabalhos, com Novos Contratos, Entre Maio e Junho.Essas Duas Metas tiveram canteiros abandonados, Ha Dois Meses, pelos Consorcios de empreiteiras responsaveis pelos Servicos. Hum dos Consorcios, formado Pela Emsa e Pela Mendes Jr., trabalhava los 39 quilometros de Canais, aquedutos, pontes e reservatorios. Em Outro trecho, de 28 quilometros, um Grupo de empreiteiras - OEA, Galvao, Barbosa Mello e Coesa - also interrompeu como Obras Que tocava.Bezerra Afirma ter Dado hum Empresas Ultimato como Para uma retomada dos Trabalhos e cobra UMA RESPOSTA Definitiva sabre paragrafo se inclui acrescimos nn editais Que estao Sendo liberados. Para elemento, o Problema da transposicao FOI ter licitado como Obras los Fatias, atendendo a recomendacoes feitas a Epoca pelos Orgaos de Controle e Fiscalizacao - Que estavam preocupados los Aumentar a empre Concorrencia como construtoras. ISSO fez com Que o Projeto tivesse 59 Contratos e 90 Empresas envolvidas, dificultando SUA Gestao e exigindo hum rearranjo. "O Que curioso E, Hoje, Relatorios Sistemas Operacionais Tribunal de Contas da Uniao pedem uma Contratacao Integrada Mais Possivel", Diz o Ministro.Tambem ATE o FIM de fevereiro, mas com uma possibilidade de antecipacao paragrafo janeiro, Sera Publicado o edital da Meta