arquiteto Luiz Fernando Sabino, coordenador de projetos executivos da Wilson Marchi EGC Arquitetura. No geral, a evolucao do projeto deve acontecer de forma mais simultanea, mas as fases de desenvolvimento ainda nao estao claras para a maioria das empresas. Na Metodo, a solucao tem sido definir, junto com os projetistas de cada empreendimento, o que vai ser desenvolvido em cada etapa, qual e o grau de detalhamento desejado e quais serao as informacoes necessarias. "Isso tem que ser combinado em uma reuniao para que o fluxo de informacoes corra bem durante todo o processo", aconselha Joyce Delatorre, coordenadora do nucleo BIM da construtora.Essas mudancas acabam impactando tambem a forma de contratacao dos proprios projetistas. "Hoje nosso modelo de contratacao e baseado nas etapas de projeto. Os projetistas tem um escopo definido em contrato, ou seja, os produtos que eles tem que entregar em cada uma das etapas, e eles sao remunerados em funcao dessas entregas", diz Maria Angelica. "A medida que essas etapas mudem, vai mudar a forma de contrata-los." A expectativa e que todos os projetistas entrem no projeto um pouco mais cedo, porem as alternativas para o modelo de contratacao ainda nao estao claras, segundo os entrevistados.A Matec investiu R$ 560 mil na implantacao do BIM na area de projetos. Na foto, projeto de instalacoes em 3D elaborado pela empresa para construcao de um data-centerMenos incerteza, mais possibilidadesUm dos departamentos mais impactados pelo BIM sera, certamente, o de orcamentos. A extracao de quantitativos do projeto, hoje feita manualmente e com margens flexiveis de erro, passa a ser feita de forma automatica: uma vez que o modelo parametrico esteja pronto, o proprio software gera a lista de materiais. Significa que o processo de orcamentacao vai se tornar muito mais rapido e assertivo. Especialmente para as empresas de construcao que participam de concorrencias, isso vai permitir maior precisao na elaboracao da proposta tecnico-comercial. "Como nessas empresas a margem e muito pequena, a precisao que o BIM confere ao orcamento e ao planejamento e fundamental para a propria sobrevivencia da construtora", afirma Maria Angelica Covelo.Mesmo para as incorporadoras, "as margens de lucro estao cada vez mais apertadas, principalmente no mercado de habitacao de interesse social. Garantir que tudo va ocorrer conforme o esperado e muito importante", afirma Eduardo Toledo, professor doutor do departamento de engenharia de construcao civil da Poli-USP. O aumento da assertividade no orcamento pode ate permitir que as empresas reduzam suas reservas de contingencia, ou seja, a verba reservada para cobrir possiveis desvios orcamentarios. E o que espera a Gafisa, segundo o gerente tecnico Ewerton Bonetti: "A empresa vai reduzir a possibilidade do erro no levantamento, vai diminuir a incerteza. Por conta disso, poderemos reduzir nosso percentual de contingencia".Alem disso, a automatizacao da tarefa bracal do levantamento de quantitativos vai liberar os profissionais de orcamentos para um trabalho muito mais analitico: pensar em estrategias construtivas e alternativas tecnologicas que melhorem o desempenho de cada obra. Esse e outro impacto importante do BIM: ele aumenta as possibilidades de experimentacao, tanto no orcamento como na concepcao do produto."A empresa vai conseguir fazer