- O que e violencia?- Violencia contra o jovem- Violencia contra a mulher- Violencia escolas Dezembro/09Janeiro/2011 A adubacao de base nas mudas plantadas dia 08 deste mes, esta sendo concluida nesta semana.A aplicacao de pre-emergente esta sendo feita logo apos a adubacao.Observamos a necessidade de reaplicar glifosato em alguns talhoes. Nao sera necessario aplicar em area total. Em alguns pontos e preciso tambem rocar samambaias e outras especies de folha larga.Estas atividades ja estao acordadas com o Valdir.O desenvolvimento das mudas esta satisfatorio. Abaixo algumas fotos do projeto.Muda plantada em 09/09/09.Plantio de 09/09. Situacao do capim sugerindo intervencao em breve.Vista geral (foto tirada da chegada ao plantio). Solicitamos mais 12 mil mudas a fim de terminar o plantio e replantar eventualmente alguma muda morta.No dia 16/10 o plantio foi concluido em toda a area ficando o numero final em 138.680 mudas, variacao de 6% a mais em relacao ao planejado.As proximas atividades sao a adubacao de base do plantio de outubro e a aplicacao de herbicida pre-emergente.Salientamos o cumprimento do prazo do plantio com antecipacao em relacao ao previsto que era dezembro/09. Isso foi possivel pela possibilidade de preparar toda a area e de ter disponivel as mudas neste perido dentro dos padroes de qualidade, alem do clima favoravel durante todo o processo. Em 09/09/09 iniciou o plantio sem gel em funcao da alta frequencia de chuvas.Foram plantadas 60 mil mudas sendo que 55 mil foram plantadas em 43 ha concluindo os talhoes e as demais iniciaram novos talhoes porem sem conclui-los. O plantio destas mudas terminou em 12/09/09.A previsao para o plantio do restante da area e para a proxima semana (28/09 a 03/10). A adubacao de base iniciou em 22/09/09 com a aplicacao de NPK 06-30-06 na dosagem de 150 g por planta. Areas com 5 meses de plantio.Recomendacao: manter a matocompeticao sob controle. Adubar mudas de replantio, menos desenvolvidas. Ontem recebemos mais uma carga de mudas. Chegaram 70 mil mudas dentro do padrao pre-estabelecido. O plantio reiniciou hoje e tem como previsto a conclusao nesta semana ainda.Fotos de mudas plantadas em 09/09/09Aplicacao de herbicida pre-emergente na linha de plantio (01/10/09) .As mudas apresentam bom desenvolvimento, principalmente nas areas de preparo mecanizado.Em andamento a 2 a aplicacao de herbicida na area de preparo mecanizado. Foto: area ja aplicada.Locais com necessidade de rocada da samambaia. Na maior parte nas areas de coveamento. Atividade em andamento.Foi constatada a necessidade de repor algumas mudas mortas. Neste replantio estas mudas serao adubadas com 100 g de NPK 06-30-06. O replantio esta concentrado nas areas de coveamento. No entanto, todas as linhas devem ser repassadas. Me De Uma Chance"Amor escrevo essa carta e me abroEspero que leia e entenda o meu ladoE que eu venho sofrendo ha tanto tempo que nemSei por onde comecar a explicar, oh meu bemQuando me olhar tente entenderNao tenha pena de mim pelo que vem a saberNao posso mais suportar por isso devo dizerGarota eu amo voceAmo voce me de uma chance de poder provarAmo voce eu quero acordar ao teu lado e sonharAmo voce me de uma chance de