JC/Economia, 30/07/2013TCU questiona projeto basico da Petrobras que teria gerado R$ 2 bi em aditivos no empreendimentoUma auditoria do Tribunal de Contas da Uniao (TCU) concluiu que a RefinariaAbreu e Lima, no Complexo de Suape, soma quase R$ 2 bilhoes em faturas deservicos nao previstos originalmente, mas necessarios, por causa de erros daPetrobras. Em acordao aprovado no ultimo dia 10, o TCU entende que falhas noprojeto basico da refinaria causaram um efeito cascata de erros nas diversasetapas da construcao, gerando aditivos ja aprovados que somam R$ 943 milhoes,fora R$ 1 bilhao em cobrancas ainda sob analise da estatal.Para o TCU, as falhas comecaram no planejamento da obra, uma sucessao deerros que, alem de onerar as fases seguintes, atrasou todo o projeto e fez apetrolifera pagar mais para acelerar a construcao. As obras comecaram em 2005.Os numeros atuais sao de entregar a primeira etapa em novembro de 2014 e asegunda em maio de 2015, com orcamento de R$ 35,8 bilhoes. A refinaria e aprimeira da Petrobras em 30 anos. Ela tera capacidade para 230 mil barris depetroleo por dia e vai fabricar diesel e gas de cozinha, entre outros.Segundo o relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zymler, as falhascomecaram na falta de estudos adequados para a refinaria. O chamado "solomole", por exemplo, exigiu muito mais servicos no projeto, daterraplenagem a estruturas metalicas. Tambem houve uma soma de fatores aliadosaos erros. Alguns contratos precisaram ser relicitados, um processo que durou 9meses. Como e de amplo conhecimento na regiao, o Grande Recife tem anualmenteperiodos de fortes chuvas e a falta de uma drenagem adequada, ainda quetemporaria, provocou alagamentos no terreno e o desmoronamento das margens devalas construidas para abrigar tubovias, enormes tubulacoes para o petroleocircular abaixo do terreo da refinaria.As falhas, relata Zymler, geraram aditivos em quase todos os contratosavaliados. Um dos exemplos do TCU e justamente o contrato de tubovias, que teve586% mais estacas que o previsto originalmente para fixar as tubulacoes, umgasto adicional de R$ 150 milhoes, descreve o relator."A inadequacao dos projetos das obras, principalmente com relacao adefinicao da solucao da fundacao, gerou a necessidade de uma revisao dosprojetos apos a assinatura dos contratos, a qual proporcionou atraso no iniciodos servicos e no prazo de conclusao das obras. Por essa razao, houvesignificativos acrescimos nos valores dos contratos em analise, cujo propositofoi minimizar os impactos de tal atraso no cronograma de partida doempreendimento", descreve o relatorio de Zymler, aprovado pelos demaisministros.Ainda de acordo com o TCU, a "aceleracao" da obra, para compensaros atrasos, custou R$ 501 milhoes. Devido a gravidade dos problemas, o TCUestipulou prazos para nao so ouvir a Petrobras, mas tambem para identificar osresponsaveis pelos projetos basicos deficientes.A Petrobras e o TCU tem um acumulado de desentendimentos envolvendo aRefinaria Abreu e Lima.Este ano, o Tribunal analisou R$ 12 bilhoes em contratos do projeto, masauditorias do tribunal tem apontado irregularidades desde 2009, um supostosobrepreco total de R$ 1,5 bilhao. Como diz um cearense de um programa policial aqui no ceara : PENSE NUMA CHINELA PODEROSA!Todo esforco feito por Lutero, Calvino e outros posteriores a Reforma, foram jogados no lixo pelo evangelicalismo