CONCRETECH - SEMANA 14 - 09/06/2011 a 15/06/20111. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANA- Atualizacao do blog.- Desenho da estrutura do prototipo final.- Desenvolvimento previo do relatorio tecnico.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANA- Atualizacao do blog.- Desenho da estrutura do prototipo final.- Desenvolvimento previo do relatorio tecnico.- Desenvolvimento inicial da apresentacao em slides do projeto.3. PENDENCIAS PRINCIPAIS- Desenvolvimento do relatorio tecnico e prototipo final.4. DIFICULDADES PRINCIPAIS- Curto prazo para o desenvolvimento, teste e possiveis adaptacoes para o prototipo.5. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIAR- Materiais a serem utilizados no prototipo final, tais como madeira, pregos, cola e etc.6. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIAR- Materiais auxiliares para composicao do relatorio tecnico.7. CONTATOS A REALIZAR- Ja obtivemos auxilio atraves de contatos realizados com professores do CEFET-MG, sendo assim, neste momento, nao ha mais contatos a realizar.8. IDEIAS A EXPLORAR- Desenvolver o calculo da estrutura do prototipo realizando um teste e realizar adaptacoes necessarias.- Desenvolver o relatorio tecnico, bem como a apresentacao de slides.9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTE- Desenvolvimento do prototipo final.- Desenvolvimento do relatorio tecnico.- Desenvolvimento da apresentacao publica do projeto.10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESIdem ao item 9, devido estarmos na fase final do projeto.11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA- O cronograma esta dentro do previsto. O ponto critico sera caso haja necessidade de adaptar o prototipo final. Neste caso, o prazo sera apertado.12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETO- Estamos contentes com os resultados intermediarios do trabalho. Analisamos o acompanhamento do professor orientador como muito importante para a execucao e andamento do trabalho. Segue abaixo sequencia basica para mistura manual para obtencao de concreto. Segue video com o funcionamento do prototipo inicial:Como principais falhas e futuro objeto de estudo, podemos citar:- O dimensionamento do tronco do prototipo,- O dimensionamento do recipiente,- O dimensionamento da base,- O compartimento para abertura do recipiente. CONCRETECH - SEMANA N 12 ( 18/05/2011 A 25/05/2011)1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANA- Desenvolvimento do prototipo inicial.- Atualizacao do blog.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANA- Desenvolvimento do prototipo inicial.- Atualizacao do blog.3. PENDENCIAS PRINCIPAIS- Calculo da traco do concreto.- Desenvolvimento do prototipo.4. DIFICULDADES PRINCIPAIS- Calculo da estrutura do prototipo.5. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIAR- Ausente.6. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIAR- Ausente.7. CONTATOS A REALIZAR- Professores de disciplinas de estruturas.8. IDEIAS A EXPLORAR- MMC, sugerida pela professor, afim de estudar a viabilidade do prototipo proposto. Uma vez que se a cacamba nao comportar determinado insumo, nao sera possivel o dimensionamento para determinado traco.9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTE- Calculo da dosagem dos insumos.- Desenvolvimento do prototipo.- Atualizacao do blog.10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORES- Desenvolvimento do prototipo inicial.- Atualizacao do blog.11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA- Cronograma dentro do previsto.12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETO- Andamento bom, dentro das atividades e rendimento programados.13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAIS- O desenvolvimento do prototipo inicial servira de parametro e nos dara um direcionamento ao desenvolvimento do prototipo final. CONCRETECH - SEMANA N 13 - 25/05/2011 A 01/06/20111. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANA- Atualizacao do blog.- Calculo da dosagem do concreto.- Estudo do prototipo inicial.2. ACOES REALIZADAS NA SEMANA- Atualizacao do blog.- Calculo da dosagem do concreto.- Estudo do prototipo inicial.3. PENDENCIAS PRINCIPAIS-