Desenvolvimento da Metodologiade Racionalizacao em canteiro de obrasDesenvolvimento da Metodologia de Racionalizacao em canteiro de obrasA metodologia a ser aplicada,constitui-se basicamente de cinco etapas: observar, medir, esbocar, pensar ecorrigir.Desenvolvimento da Metodologia de Racionalizacao em canteiro de obrasA experiencia comprova que agrande ferramenta da racionalizacao e o pensar, deter-se diante de umadeterminada situacao e nao ter medo de ousar! E preciso tentar ir alem docotidiano, aventurar-se em solucoes inusitadas, testa-las e registrar seusresultados.O processo analisado seraobservado, serao efetuadas as medicoes necessarias, tempo gasto em cadaprocesso, distancias percorridas, numero de pessoas e maquinas envolvidas. O fluxodo trabalho sera registrado em um esboco que servira para analise. Em seguidaserao introduzidas correcoes e ajustes no processo que sera novamente observadoe medido para comparacoes de resultados.O fluxo abaixo demonstra ometodo aplicado de forma sequenciada com etapas definidas.E importante que a definicao eo entendimento de ciclo de trabalho analisado estejam bem incorporados ao responsavelpela analise do processo ou pelo time de racionalizacao, ja que exercera influencianas medicoes e nos resultados.Define-se ciclo de trabalho umconjunto de acoes com inicio e termino bem caracterizado que se repita naexecucao de determinado processo; o estudo devera se ater a analise de um ciclopodendo avaliar diversos ciclos do mesmo processo para que os resultados sejamrepresentativos.Por exemplo: imagine que seriaestudado a producao, transporte e entrega no local de aplicacao de concreto estruturalem uma obra; a producao do concreto e feita no proprio canteiro em betoneira de320 l com carregador, sera entao observada a producao, transporte e entrega de01 (uma) betonada de concreto e poderiamos dizer que o ciclo de trabalhoobservado seria: 01 betonada = 0,32m3. Dentro deste foco poder-se-ia aplicar ametodologia de observar, medir (deslocamento de homens, maquinas e material),transferir a observacao com suas medidas para um esboco (layout) e entao pensarem mudancas que propiciassem reducao de distancias, tempos, estoques intermediarios,esforco fisico desnecessario e energia, aumentando assim a produtividade etornando a tarefa menos fatigante. Tambem e importante determinar quaisunidades (intervalos de tempo) poderiam ser adotadas para o estudo do ciclo detrabalho e ai, a variavel e o tempo total de cada ciclo e os processosintermediarios.No caso citado pode-se adotarcomo unidade de tempo o minuto, ja que um ciclo nao levaria mais do que 10 minutospara ser iniciado e concluido (suposicao para efeito de definicao). Bem, agoraa pergunta que cabe e: como utilizar esta metodologia e quais formularios usar.Fonte do texto:fieb.org.br/Adm/Conteudo/uploads/Livro-Gestao-de-Residuos Para aplicacao da metodologia,podem ser utilizados alguns formularios. Os formularios de 1 a 5 sao maisutilizados para estudos do R2 (racionalizacao dos processos internos dasempresas) e nao serao apresentados neste material.Estes formularios podem serencontrados no Livro Racionalizacao na Construcao Civil de Fritz Gehbauer. Jaos formularios de 6 a 10, utilizados para R1, serao apresentados na sequencia. Formulario6 Diagrama de FluxoAo identificar o problema ou oprocesso a estudar no canteiro procura-se tracar o fluxo do processo (em plantae/ou corte) com a indicacao das distancias existentes, numero de pessoas (e emque locais estao) envolvidas, estoques de materiais, etc.Tabela6 Diagrama de Fluxo (Formulario 6). Formulario7 Atividades Individuais R1Neste formulario sao anotadasas atividades (no mesmo intervalo de tempo) dos diversos envolvidos noprocesso.Para isso, identifica-sepreviamente o ciclo de trabalho,