1. Ementa / EscopoA construcao de uma casa sustentavel, promovendo a interacao entre o homem e meio o ambiente. 2. Meta EstrategicaEsse tipo de obra e uma opcao consciente do homem para morar bem, preservando e recuperando a natureza, mantendo seu status de 'ser economico' e agente gerador de novas tecnologias.3. ClientesProjeto Caixa Economica Federal, destinado a pessoas de baixa renda.4. JustificativaRealizar a construcao de uma casa autossustentavel traz varias vantagens para todos atingidos pelo projeto.As vantagens ambientais sao nitidas, as vantagens economicas sao capazes de convencer ate os mais ceticos, ja que o consumo de energia reduz pelo menos 40%, o de agua ate 50% e o custo da obra e 10% menor durante a construcao, se comparada a uma residencia convencional. Ou seja, economia imediata na obra e ao longo de anos.Sem falar na economia da capital, pois reduzem 60% do entulho da obra, 50% do esgoto despejado no sistema publico e contribuem em 80% da area verde da cidade, considerando solucoes como tetos-jardim.5. Resultados / ProdutosEstrutura de Decomposicao de Trabalho (EDT) Cronograma Area responsavelInicio Termino Terraplanagem 1: 01/05/2012 05/05/2012 Entrega (ou Produto) 1.1: Analise do solo 01/05/2012 02/05/2012 Entrega (ou Produto) 1.2: Preparacao do terreno 03/05/2012 05/05/2012 Fundacao 2: 06/05/2012 20/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.1: Base 06/05/2012 08/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.2: Alicerces 08/05/2012 10/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.3: Pilares 11/05/2012 15/05/2012 Entrega (ou Produto) 2.4: Vigas 16/05/2012 20/05/2012 Alvenaria 3: 21/05/2012 20/06/2012 Entrega (ou Produto) 3.1: Paredes 21/05/2012 05/06/2012 Entrega (ou Produto) 3.2: Queda para telhado 05/06/2012 20/06/2012 Instalacao Eletrica 4: 21/06/2012 26/06/2012 Entrega (ou Produto) 4.1: Passagem das mangueiras 21/06/2012 23/06/2012 Entrega (ou Produto) 4.1: Passagem dos fios e tomadas 24/06/2012 26/06/2012 Instalacao Hidraulica 5: 27/06/2012 05/07/2012 Entrega (ou Produto) 5.1: Passagem dos canos 27/06/2012 05/07/2012 Acabamento 6: 06/07/2012 10/08/2012 Entrega (ou Produto) 6.1: Pintura paredes 06/07/2012 15/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.2: Chao 16/07/2012 25/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.3: Vidros 26/07/2012 30/07/2012 Entrega (ou Produto) 6.4: Retoques e revisao de acabamentos 01/08/2012 10/08/2012 6. CustosCategoria Detalhamento Responsavel Exercicio Financeiro Custo EstimadoRealizacao de obras e instalacoes Casa para trabalhadores Joao Paulo 1.200,00Aquisicao de equipamentos (permanente) Carro de mao, pa, inchada, colher de pedreiro, trena, fita, balde, lata, Judson 12.580,00Aquisicao de material (consumo) Cimento, areia, terra, telha, tijolos, mangueiras, canos, sacos, lixa, papel, fio, cabo, prego, parafuso, lapis. Judson 16.585,00Diarias e passagens Nao cabe uso Nao cabe uso Nao cabe usoServicos de Terceiros Contrato de mao de obra especializada Elvis Carlos 8.900,00TreinamentosNao cabe uso Nao cabe uso Nao cabe usoTotal: 39.265,00Obs.: Os recursos para os projetos estrategicos serao reservados no orcamento com base na demanda da unidade responsavel pelo projeto e devem, portanto, constar na proposta orcamentaria da unidade encaminhada a administracao. Essa reserva sera prioritaria em relacao as demandas das diversas unidades da organizacao.7. Gestor do Projeto (responsavel)Nome CargoRodrigo Rodrigues Gerente de ProjetoTelefone Endereco Eletronico Lotacao(61) 8423-1380 rodrigo.oliveira.rodrigues@gmail.com CMT Engenharia LTDA8. Aprovacao do ProjetoElaborado por Data AssinaturaRodrigo Rodrigues 26/09/2011 Revisado por Data AssinaturaElvis Carlos 26/09/2011 Recebido por Data AssinaturaNihad 26/09/2011 Aprovado por Data AssinaturaValdilene Silva 26/09/2011 Hoje sera aplicada a prova do 2o Bimestre. Hoje nao havera aula