ATIVIDADES REALIZADAS:Finalizacao da estampa de frente e manga da camiseta e definiccoes de contrato com empresa.Continuacao da arrecadacao para pagamento do transporte das criancas atraves da empresa GEA. Abaixo, a equipe em um dia de trabalho na biblioteca da Fundacao Vanzolini, para discutir as responsabilidades exercidas durante a realizacao do Projeto Hemovida. Na Sequencia, da esquerda para direita estao os integrantes: Persio, Geraldo, Rui e Ronaldo. ATIVIDADES PREVISTAS:Busca de financiadores para o projeto;Realizacao de orcamento com empresas de onibus para transporte das criancas;ATIVIDADES REALIZADAS:Realizacao de 3 orcamentos em empresas de onibus para transportar as criancas do HC ao Museu: Dois orcamentos incluiram servicos com onibus do tipo convencional e um deles do tipo executivo. Achamos por conveniente nao declarar o nome das empresas no Blog, tampouco seus orcamentos. Contato com empresas para custeio dos servicos a serem realizados. ATIVIDADES REALIZADAS:Contratacao de empresa de onibus para visita ao museu no dia 04/12. O pagamento do "sinal" do contrato foi possivel gracas aos colaboradores da empresa "GEA do Brasil Intercambiadores Ltda".Orcamento e Preparo de camisetas, com custo patrocinado pela empresa Bombatec Industria e Comercio Ltda., com logo a ser inserido. Estas serao feitas em Algodao (Optamos por nao citar o nome da empresa, tampouco seu valor cobrado), com as quantidades:1.) 15 M;2.) 5 P;3.) 9G;4.) 1GG.Total: 30 CamisetasPatrocinio de 40 kits de Lanches para criancas pela empresa VWS Brasil Ltda (Veolia Water Solutions & Technologies), envolvendo os alimentos:1.) 1 Lanche simples no pao de forma ou no pao de leite com uma fatia de queijo polenguinho e uma fatia de frios2.) 1 Suco 200ml;3.) 1 Bolo recheado Bauducco;4.) 1 Max goiabinha Bauducco;5.) 1 Guardanapo e uma bala;6.) 1 Chocolate sonho de valsa. Formacao do grupo: Geraldo, Persio, Ronaldo e Rui Escolha do tema: Projeto HemovidaDiretrizes: Iniciado a definicao das Diretrizes do Trabalho1o Contato com o Cliente: Realizado o primeiro contato com o Cliente via e-mail e por telefoneNecessidades informadas por e-mail pelo Cliente: Levar 20 pacientes do Hospital das Clinicas para o Museu da Lingua Portuguesa de onibus fretado no dia 04/12/10 ou 11/12/10. Foi informado que contaremos com uma equipe de apoio de 5 pessoas do HC e estao incluos no pacote: ingresso ao museu, camiseta e lanche. ATIVIDADES PREVISTAS:Elaborar orcamento para arrecadacao de fundos;Consolidar Project Charter Assinado para entrar em contato com empresas;Declaracao da Fundacao Vanzolini assinada para reforcar contato com empresas na arrecadacao;Atualizacao do Cronograma;Todas as Atividades foram realizadas, com excessao do cronograma. GASTOS PREVISTOS Hemofilia e uma doenca genetica hereditaria nao contagiosa, que incapacita o corpo de controlar os sangramentos. Os portadores da hemofilia nao possuem as proteinas responsaveis pela coagulacao e por isso sangram mais do que o normal.Bibliografia: Wikipediahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Hemofilia 1a Visita ao Hemocentro do HC: Nesta reuniao foi confirmado o escopo do projeto e sanado algumas duvidas , pois estavamos bastantes preocupados quando ao procedimento, caso ocorresse eventual intecorrencia dutante o passeio. Ficou acordado que um profissional retornara para o Hospital com o paciente para atendimento.Desenvolvimento do Project Charter:http://www.4shared.com/document/NVTyhcdC/Project_Charter1.html ATIVIDADES PREVISTAS:WBS com as atividades e Matriz de Responsabilidades;Cronograma de AtividadesProvidenciar documentacao Formal do cliente;Elaboracao de Modelo Dinamico;Declaracao assinada