Abaixo a Work Breakdown Structure (WBS) ou EAP (Estudo Analitico do Projeto) do projeto da troca do piso do Playground do Lar Paulo de Tarso. Atraves de sites na Internet, telefone e e-mail foram cotados o metro quadrado de pisos emborrachados proprios para Playgrounds.Existem muitos tipos e precos diferentes encontrados nesses pisos e diversas informacoes foram prestadas pelas empresas que entramos em contato.A planilha abaixo reune informacoes das empresas consultadas. E uma lista preliminar de valores cotados por metro quadrado, o local nao foi ainda visitado por nenhuma empresa e nenhum orcamento "oficial" no local foi levantado.Planilha de Orcamentos Preliminares Link para Apresentacao Semana 2 Durante a semana foram elaborados documentos referentes ao projeto.Segue lista dos documentos preparados:Ata_Reuniao_20090927_Projeto_PaulodeTarso_v2.doc - ATA da reuniao com o cliente ocorrida em 27/09/2009. Ata_Reuniao_20090928_Projeto_PaulodeTarso_v2.doc - ATA da reuniao entre os participantes do projeto ocorrida em 28/09/2009. Cronograma_Projeto_PaulodeTarso_v1.mpp - Cronograma macro inicial elaborado para o projeto. Matriz_de_Riscos_Projeto_PaulodeTarso_v1.xls - Primeira versao da Matriz de Riscos do projeto. Project_Charter_Projeto_PaulodeTarso_v1.doc - Project Charter do projeto. WBS_Projeto_PaulodeTarso_v1.ppt - Work Breakdown Structure (WBS) ou EAP (Estudo Analitico do Projeto).O documento Matriz de Responsabilidades ainda esta sendo definido entre os membros do projeto, nao existindo uma versao on line ainda.Link para Artefatos do Projeto Semana 2 Esta semana foi dedicada a busca de solucoes que atendam ao cliente.Foram feitas inicialmente reunioes de Brainstorm, e logo depois foi iniciado o processo de cotacoes das opcoes de piso consideradas (piso emborrachado ou grama sintetica). Foram enviadas Solicitacoes de Informacao (RFI) para diversas empresas atraves de pesquisas na Internet.Diferentes cotacoes de diferentes solucoes foram obtidas que resultaram em trocas de e-mails e contatos telefonicos.Na segunda-feira (28/09) houve uma reuniao de projeto, a ata pode ser visualizada aqui.ATA da reniao de projetoAo longo da semana a documentacao do projeto foi sendo preparada e em breve estara disponivel para consulta. Reuniao com o ClienteNo dia 13/10 foi apresentado ao cliente amostras de pisos propostos para uso em playground. Fizeram parte da reuniao o Gerente do Projeto Marcelo Rocha e as representantes do cliente D. Wilma e D. Dimitirdes.Foto dos pisos para playground apresentados ao clienteO piso escolhido foi o modelo EVA, que apresentou facilidade na limpeza, na instalacao e na manutencao e permaneceu dentro do orcamento inicial do projeto.Link para ATA de reuniao de 13/10 para aprovacao do pisoVisita Tecnica de Empresa de PisosFoi agendado para 16/10 a visita tecnica de uma empresa representante do piso EVA para medicao precisa da area do playground para montagem de orcamento oficial (ja contamos com orcamento preliminar) e para verificar a necessidade de execucao de um contra-piso em cimento no local, porem a visita foi reagendada para dia 20/10 devido a problema na agenda do tecnico.Gerenciamento de RiscosDurante essa semana foram aprofundados os riscos envolvendo as fases do projeto. A escolha da rifa como forma inicial de arrecadacao de fundos trouxe novos riscos para o projeto.A versao 2 da Matriz de Riscos tem 11 riscos e 1 oportunidade identificados. Os riscos foram divididos nas fases: Planejamento, Arrecadacao e Execucao; e divididos nas categorias: Financeiro, Tecnico e Equipe.Grafico de Fases do ProjetoA fase