trabalhos relativos as etapas anteriores, aexcecao do projeto executivo, o qual podera ser desenvolvido concomitantementecom a execucao das obras e servicos, desde que tambem autorizado pelaAdministracao.Art. 8o A execucao das obras e dos servicos deve programar-se, sempre, emsua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos desua execucao.Verifica-se notexto legal acima que ha uma sequencia logica para licitar uma obra e servicos:Primeiro e necessario ter um projeto basico. De acordo com o artigo 6o inciso IX da citada lei 8666/93, o projeto basico eprecedido de um planejamento que tratara do desenvolvimento dos estudostecnicos preliminares, entre os quais podemos destacar o estudo de viabilidadetecnica, estudos de viabilidade economica e estudos de viabilidade ambiental eacrescento a necessidade de um estudo juridico e legal que implicam oempreendimento.Podemos perceberque o legislador previu, embora nao esteja textualmente previsto na norma com aexpressao planejamento, o estudo de necessidades, prioridades, estudostecnicos preliminares, pre-projetos e projeto basico, este como resultado daconsolidacao dos estudos anteriores. Um projeto seja qual for seu objetivo e finalidade,nao nas nasce do acaso, ele e inexoravelmente produto de um planejamento bemfeito, de modo que, quanto melhor o planejamento, melhor o projeto. Fica claroque a expressao projeto basico nao decorre do sentido simplicidade ou menosdetalhado, ao contrario, o projeto basico feito a luz do artigo 6o da lei8666/93 referenciado acima, mostra a possibilidade da existencia de um projetocom baixo indice de erros. No entanto, nao e o que depreende da pratica, muitopelo contrario, a margem de erros dos projetos basicos e gritante eantieconomico.Na sequencia do artigo 7o da lei 8666/93, encontramos o projeto executivo, emque no raciocino logico se depreende que o mesmo e uma necessidade como parteseguinte ao projeto basico, como parte consolidadora das etapas anteriores.Nesse sentido, incluindo a hermeneutica comparativa do artigo 6o, inciso IX, damesma lei, e de facil percepcao que o planejamento esta previsto na norma geralde licitacao publica, atendendo as tecnicas de elaboracao e gerenciamento deprojetos.Entretanto, olegislador pecou ao admitir o projeto executivo como excecao a regra daobrigacao de sua existencia preterita para licitar obras e servicos.Na cultura da Administracao Publica prevalece, infelizmente, a pratica decumprir somente o que esta posto Ipsis litteris na norma juridica, abandonandocompletamente todas as riquezas juridicas postas na intencao dolegislador. Nesse caso, a lei 8666/93 deve em nova revisao excluir aexcepcionalidade e pontuar textualmente a obrigacao do planejamento, emespecialmente o estudo de necessidades e definicoes de prioridades, estudostecnicos, pre-projetos, projetos basicos, projetos executivos e, como obrigacaoda contratada, a entrega do projeto As Built, assim como a obrigacao legal danomeacao de fiscais de obra, gestores de contratos e comissao de verificacao deoperacao do empreendimento para acompanhar o empreendimento apos sua entrega,para se necessario for, acionar o empreiteiro no prazo de 180 dias a contar doaparecimento do vicio ou defeito do empreendimento, conforme o artigo 618 e seuparagrafo unico do Codigo Civil Brasileiro. Esses passos sao fundamentaispara a economia do dinheiro publico e aproveitamento maior dos recursosfinanceiros e, isso, deve ser estendido a qualquer tipo de contratacao ecompras de materiais e equipamentos.Por outro lado,o artigo 8o da lei 8666/93 corrobora a existencia implicita de um planejamentoe