O cenario dos jogos da Copa de 2014 comeca a ganhar forma em Cuiaba com avanco na edificacao dos setores oeste, leste e norte da Arena Pantanal. No canteiro de obras, 35% dos servicos ja foram executados e a conclusao do novo estadio esta mantida para dezembro de 2012.Imagens areas registradas pelo fotografo Edson Rodrigues evidenciam que o setor oeste ja tem lajes fixadas em tres dos quatro andares que serao construidos, alem de ja ter iniciado a fixacao das pecas de concreto (vigas-jacare) que darao sustentacao as arquibancadas. As torres de acesso (escadas e elevadores) tambem ja estao avancadas, caracterizado o setor oeste como o mais adiantado na etapa de edificacao da superestrutura.Confira imagens recentes das obras da Arena Pantanal: http://www.copanopantanal.com.br/?p=fotosconstrucao#megaNo setor leste, dois andares ja tem lajes assentadas e as torres de acesso ja podem ser visualizadas. Em fase inicial, o setor norte comeca a ser configurado com a fixacao dos pilares, vigas e lajes. E nesse setor que ocorrera a instalacao das primeiras estruturas metalicas, procedimento previsto para o primeiro trimestre de 2012, marcando uma nova etapa na construcao da moderna arena multiuso.A fabrica de pre-moldados tambem esta em ritmo acelerado. Das 7.107 pecas previstas, 70% ja foram produzidas. O maior destaque e a fabricacao de lajes (98%), seguida pelas vigas pre-moldadas (86%), pilares (70%), vigas-jacare (38%) e arquibancadas (25%). "O volume de producao dessas pecas e bastante significativo, especialmente neste momento que estamos erguendo os setores oeste, leste e norte da Arena Pantanal, explicou o secretario extraordinario da Copa do Mundo", Eder Moraes.As etapas de drenagem e fundacao estao praticamente finalizadas, incluido tambem a terraplanagem do campo de futebol, que tem 105 metros de comprimento por 68 de largura. O dois tuneis de acesso para veiculos estao bastante avancados, com destaque para o tunel leste que ja esta em fase de conclusao.Parte das estruturas metalicas das arquibancadas norte e sul tambem ja esta armazenada no canteiro de obras. Elas sao desmontaveis, permitindo a reducao de 30% da capacidade do estadio. A construcao do novo Verdao emprega 650 pessoas em varios ramos da construcao civil, numero que deve chegar a mil trabalhadores no proximo ano.ARENA PANTANALA obra do novo estadio de Cuiaba inclui a construcao de uma arena esportiva e um complexo de lazer. O empreendimento tera capacidade para 43 mil espectadores e foi concebido para receber, alem dos jogos de futebol, diversos outros eventos como shows, concertos, congressos e feiras que devem garantir a sustentabilidade financeira da arena.Nos cenarios nacional e internacional, o novo Verdao se destaca como um dos oito estadios brasileiros que buscam a certificacao LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), um sistema de certificacao para verificar e atestar a qualidade ambiental de um empreendimento.Fonte: Assessoria Secopa Nova gestao traca plano de mudancas para a ValecA Valec vai ser submetida a uma reorganizacao completa de sua estrutura operacional e administrativa, mudancas que tambem terao implicacao na publicacao de novos editais para aquisicao de equipamentos, contratacao de obras e execucao de estudos. Depois de protagonizar - ao lado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)