Grafico de GanttEssa tecnica tem como objetivo identificar o caminho que consome mais tempoatraves da rede de atividades, tambem chamado de caminho critico. As atividades do caminhocritico sao as que ocupam maior tempo de conclusao e se essas atividades atrasarem, todo oprojeto atrasara.diagrama de redeO Assistente do Grafico de Gantt proporciona uma maneira facil de melhorar aaparencia do seu projeto. E atraves dele que podemos formatar o projeto de modo quepossamos ver facilmente o status das tarefas em andamento. Para entrar noGrafico de Gantt e preciso clicar com no graficoO Assistente de Grafico de Gantt e iniciado. Ao clicar no botaosegunda janela do assistente onde serao configuradas as opcoes desejadas. O Project utiliza as informacoes de recursos fornecidas para calcular a duracao de umatarefa e, consequentemente, a duracao total do projeto. Permite, ainda, informar qual recursoesta ocioso sobre um determinado periodo de tempo, realocacao de recursos, quantidade dehoras trabalhadas, custo por recurso e do projeto e outras informacoes importantes noplanejamento e acompanhamento do projeto. Nao se pode ensinar tudo a alguem, pode-se apenas ajuda-lo a encontrar respostas por si mesmo. - Galileu Galilei[1] SILVA, R. V. da. [2] BERNARDES, M. M. e S. Editora Erica, 1a Edicao, 2007.[3] MARMEL, E. Apostila MS Project 2007 Professional. 3a Edicao. 2008.Microsoft Project 2007: Gestao e Desenvolvimento de Projetos.Microsoft Project 2007 Bible. Wiley Publishing Assistente do Grafico de GanttO grafico de GanttEntrada de Dados. Essas barras sao delimitadas pelas datas de inicio e termino de cadaatividade e podem apresentar informacoes de vinculacao entre as tarefas.Tanto a representacao como a escalaconforme se desejar. Para realizgrafico de Gantt, que sera apresentado mais a frentee possivel definir ummomento em que novos projetoslembrar que as modificacoes de calendario sao validasdevendo-se faze-las novamente ou copia apresenta barras referentes as tarefas inseridas na Tabela deescala de tempo do grafico podem ser alteradosrealizar alteracoes na representacao utilizadasReferencias BibliograficasMS ProjectO MS PROJECT e um dos mais modernos aplicativos voltados para o gerenciamento deprojetos. Atraves dele voce podera planejar, especificar, implantar e acompanhar odesenvolvimento de qualquer tipo de projeto. As informacoes podem estar representadasgraficamente ou atraves de relatorios customizados.um projeto pode ter um fim ou um inicio determinado, masnunca tera os dois ao mesmo tempo.Na decada de 50 surgiram as primeiras ferramentas para auxiliar no planejamento eexecucao de projetos. Dois metodos de destaque podem ser mencionados: PERT Evaluation and Review Technique) deterministica, pois cada duracao e determinada claramente com base em consumo derecursos materiais e/ou humanos. O PERT e uma tecnica probabilistica, ou seja, nao ha umvalor claro de consumos de recursos a serem utilizados em cada tarefa do projeto. Asemelhanca entre as tecnicas fez com que o termo PERT/CPM fosse referido com uma tecnicaunica.Um projeto pode ser definido como uma sequencia de atividades ou eventos com inicio e fim definidos, dirigidos por pessoas que se destinam a alcancar um dado objetivodentro de parametros de custo, tempo, recursos e qualidade. O MS PROJECT e um dos mais modernos aplicativos voltados para o gerenciamento deprojetos. Atraves dele voce podera planejar, especificar, implantar e acompanhar odesenvolvimento de qualquer tipo de projeto. As informacoes podem estar representadasgraficamente ou