muitas vezes poe em conflito contratantes e contratados, diz respeito a falta previa de cadastro das utilidades do subsolo das grandes cidades. "O ideal e que a empresa contratante ja detenha os cadastros e as licencas previas necessarias dos orgaos municipais e ambientais antes da contratacao", recomenda Pimenta. Ele conta que a confiabilidade desses cadastros e fundamental para evitar acidentes.Contudo, na pratica, muitas vezes as empresas tem dificuldades de dar continuidade as obras de instalacao de infraestrutura por perfuracao direcional, justamente pela falta de disponibilizacao desses cadastros e licencas. "Nesse ponto, vale a pena termos redundancia. Por isso, mesmo com o cadastro em maos, fazemos o mapeamento para uma conferencia, in loco, das redes que ocupam aquele subsolo", comenta Pimenta.Assim como o mapeamento da area, para o sucesso da empreitada e importante que o contrato seja o mais completo e detalhado possivel, abrangendo todas as fases do servico. As responsabilidades, seja da contratada, seja do contratante, precisam estar bem claras e especificadas.A etapa de execucao precisa estar respaldada em projetos e estudos consistentes, como plano de furo, plano de trabalho noturno ou diurno, definicao de acesso para veiculos de transporte de agua e plano de remocao do material cortado e da lama usada na perfuracao. Alias, e interessante que o edital reforce a necessidade de que todo material escavado deva ser acondicionado, analisado e destinado de forma adequada.FiscalizacaoA perfuracao nao destrutiva exige que uma serie de itens seja verificada pela fiscalizacao antes, durante e apos a execucao da obra. Entre eles, destacam-se os planos de furo, os equipamentos que serao utilizados e a capacitacao da mao de obra. Entre os problemas tecnicos que podem ocorrer, os mais comuns sao o calco hidraulico (bloqueio total da coluna que esta sendo puxada), o alongamento do produto final e o direcionamento equivocado.Joao Alberto Nepomuceno, do Instituto Opus, lembra que a manutencao dos equipamentos de perfuracao e de responsabilidade da contratada. "Contudo, a fiscalizacao tem por obrigacao observar se isso esta sendo executado dentro dos padroes normais para evitar paradas desnecessarias, com comprometimento do cronograma da obra e consequente prejuizo para ambas as partes", ressalta.E fundamental que o profissional encarregado da fiscalizacao tenha conhecimento para analisar documentos e relatorios, como mapeamento das interferencias subterraneas, plano de furo, tracado do furo etc. Segundo Carlos Pimenta, e importante que a fiscalizacao se atenha a execucao do servico (se o contrato esta sendo cumprido em termos de prazo e qualidade). "Dizer como deve ser feito o servico e funcao da empresa contratada, que precisa ter essa expertise", conclui.As tecnicas de perfuracao nao destrutivas e como contrata-lasConheca as tecnicas para realizar intervencoes em redes subterraneas sem a necessidade de abrir valasPor Juliana NakamuraEdicao 27 - Maio/2013 Para construcao de redes novas:Perfuracao Horizontal Direcional (HDD)Usada para a instalacao de novas redes, dutos e cabos, essa tecnica permite que o tracado da perfuracao possa ser reto ou ligeiramente curvo. A direcao da perfuracao tambem pode ser ajustada em qualquer etapa do servico para contornar obstaculos, passar sob rodovias, rios ou ferrovias. Ate pouco tempo atras, a perfuracao direcional era usada principalmente para