beneficio da informacao e o custo de obte-la.Os indicadores podem ser classificados como de insumos, de atividades, de produtos, de efeito e de impactos. Sao indicadores de insumos: recursos humanos contratados, equipamentos adquiridos, recursos financeiros gastos e outros; Indicadores de atividades: cursos realizados, estudos elaborados, transferencias de tecnologia, folhetos elaborados e distribuidos, etc; Indicadores de Produtos: escolas construidas, pessoais treinados; criancas vacinadas, etc. Os indicadores de efeitos e Impactos, permitem medir a qualidade e quantidade dos resultados alcancados por um produto em uso.Tipos de Indicadores:Os indicadores sao tipificados em: de Cobertura, de Utilizacao, de eficacia, de eficiencia e de efetividade.Indicador de Cobertura (C):De modo geral os projetos tem por objetivo prestar servico a um determinado grupo social (grupo alvo). O grupo alvo e o que recebe o beneficio direto do projeto, mas ele esta contido em num grupo maior que chamaremos de populacao alvo, que tambem necessita do beneficio do projeto e que se pretende atender numa oportunidade futura. O indicador de Cobertura relaciona a populacao atendida com aquela que se pretende atender. Ex: capacitacao de professore. Os professores de uma determinada sao num total de 600, mas o projeto capacitou 400, logo o indice de cobertura sera: 400/600 x 100 = 67%. Indice de Utilizacao (U) Mede o uso efetivo dos recursos disponiveis. Corresponde a relacao existente entre os recursos efetivamente utilizados e os recursos disponiveis para uma atividade, numa determinada unidade de tempo. Ex: Em um hospital, os leitos disponiveis sao 120, mas o, efetivamente, utilizados em um mes foram 90 leitos, logo o indice de utilizacao e de 75%.Indice de Eficacia (E)Pode ser entendido com o grau alcancado pelas metas de um projeto junto a populacao alvo (beneficiaria) em determinado periodo de tempo, independentemente dos custos incorridos. Formula para determinacao da eficacia:E = (MR/TR) (MP/TP)Onde: E = eficaciaMR = Meta RealizadaMP = Meta Planejada TR = Tempo de RealizacaoTP = Tempo PlanejadoPossiveis resultados:E > 1 projeto muito eficazE = 1 projeto eficazE< 1 projeto ineficazEx: Em um programa de moradias populares foi planejado se construir 200 casas em seis meses, mas se construiu 180 em cinco meses. Logo:(180/5) ( 200/6) = 1,06 Trata-se de um projeto eficaz ( alcancou mais que o planejado)Eficiencia (Ef)Trata-se de um conceito que se define a partir da analise de duas perspectivas que sao complementares. Ex: a) se a quantidade de produto esta definida no projeto e trata-se de minimizar os custos ou os meios necessarios para alcancar; b) se o gasto total for previsto no projeto e se deseja minimizar a quantidade de insumos para maximizar o produto. Formula para calculo considerando a relacao existente entre o produto e os custos dos insumos:Ef = { (MR/CR) x TR } {( MP/CP) x TP}Onde: Ef = EficienciaMR = Meta RealizadaMP = Meta Planejada CR = Custo RealizadoCP = Custo PlanejadoPossiveis Resultados:Ef > 1 projeto muito eficienteEf = 1 - projeto eficienteEf <1 - projeto ineficienteEx: Considerando o caso anterior das moradias e supondo que cada casa foi planejada com um custo de R$ 40.000,00 e que o custo realizado foi de R$ 50.000,00, entao:Ef