ate a betoneira e sua operacao;EXEMPLO DE RACIONALIZACAO EM CANTEIRO DE OBRAS OP.2 g tambem se ocupa com oenchimento dos carros de mao e transporte de areia e brita ate a betoneira,alem de carregar a jerica com o concreto misturado e transporta-la ate o baldeda grua;EXEMPLO DE RACIONALIZACAO EM CANTEIRO DE OBRAS OP.3 g opera a grua; eEXEMPLO DE RACIONALIZACAO EM CANTEIRO DE OBRAS OP.4 g esta na laje e eresponsavel pelo recebimento do concreto no pavimento.EXEMPLO DE RACIONALIZACAO EM CANTEIRO DE OBRASO ciclo a observar e concluidono momento em que o OP.4 descarrega o balde da grua na laje, neste instanteiniciasse novo ciclo (que nao sera analisado neste momento).Para facilitar o calculo,podemos considerar que sao necessarios 3 carros de mao (CM) de areia, 3 CM debrita e 1 saco de cimento para a producao de um traco que representa o cicloestudado; considerar tambem que o CM fica a uma distancia de 2,50 m do depositoda areia e que sao necessarias 4 pas para o enchimento de cada carro. No casoda brita o CM chega a uma distancia de 2,00 m do deposito, nao sendo necessarioconsiderar o deslocamento do operario para carregar o carro de mao. Diagramade Fluxo da Situacao Observada Diagrama de Fluxo da Situacao ObservadaEm seguida define-se quantosobservadores irao atuar, como registrarao as atividades dos operarios e qual a unidadede tempo que sera adotada. Neste caso, o ciclo se completa em aproximadamente20 minutos, entao escolhe-se periodos de 1 minuto para observacao.No FORM. 07 - AtividadesIndividuais registram-se as acoes de cada operario nos intervalos de tempodefinidos. Ficha de Atividades Individuais da Situacao Observada. Ficha de Atividades Individuais da Situacao Observada.Vemos que o ciclo se completouem um total de 21 minutos (sera indicado no diagrama de balanco como representando100%). E interessante observar que o ciclo para cada operario termina em temposdiferentes, pois lembremos que estamos observando o ciclo: produzir,transportar e entregar 1 betonada de concreto.O operario 01 conclui seuciclo no 20o minuto, pois a partir deste ponto sera iniciado um novo ciclo depreparacao da 2a betonada; o operario 02 conclui no 21o minuto, o operario 03no 21o (100% do ciclo) e o operario 04 tambem no 21o minuto.A tarefa agora seratransportar estes resultados para o FORM.08 - Diagrama de Balanco das Equipes.De modo a facilitar e importante criar uma simbologia de cores para cadaatividade executada. Diagrama de Balanco da Situacao Observada.Diagrama de Balanco da Situacao Observada.E possivel identificar aoolhar para o grafico, que o op.04 - espalhador de concreto tem um longo periodode espera (13 minutos de um total de 21) do mesmo modo o op.03 - grueiro (15minutos).Vale observar que o op.04 noinicio do ciclo esta em outras atividades, pois e provavel que estejaespalhando concreto da betonada anterior e nao faz parte do ciclo atual.A proxima etapa sera preenchero FORM.09 - Diagrama de Processos para que se possa identificar os totais das atividades.Pensandoexclusivamente no material areia, cimento e brita, observa-se que de uma formageral tem-se as seguintes operacoes: carregar areia, carregar brita, carregarcimento, descarregar areia, descarregar brita, descarregar cimento, misturar,enchimento do balde da grua e descarregamento na laje (09 operacoes). Eimportante