AGUARDANDO ALGUMA LUZ EMERGIR DO FIM DO TUNEL Nesta quinta feira, 17 de marco, com o objetivo de atualizar o andamento das obras/intervencoes no Parque estivemos caminhando com o diretor Toninho Teixeira que nos informou :Trilha do Pau Brasil e demais arvores do parque: o Diretor continua devendo aos frequentadores apresentacao dos mapas de posicionamento das arvores da trilha e do restante do Parque (antes e depois das intervencoes) elaborados pelo tecnico do Instituto Florestal OSNI a fim de que os frequentadores possam fiscalizar a situacao das arvores e da recuperacao do sub bosque Novo restaurante (proximo a portaria da Ministro Godoi) :ira comportar 250 lugares ( sendo 120 area interna e 130 area externa na tenda branca); informa que ha um grupo de trabalho preparando o processo de licitacao e que ainda esta sob a analise se o restaurante ficara para uso exclusivo dos funcionarios do Parque ou se tambem ira ser aberto ao publico frequentador. Estacionamento da portaria Ministro Godoi: permanecera definitivo o uso como estacionamento exclusivo para os funcionarios do Fundo Social a fim de evitar que os mesmos continuassem a estacionar no entorno do Jardim Central do casarao do Fundo SocialEspaco Zootecnico: nao ha nenhum projeto no momento para reativa-lo . Ira aguardar a formacao do grupo de trabalho que ficara encarregado de elaborar o Plano diretor,Plano de Manejo Ambiental ( arboreo , nascentes e dos animais do parque) previsto para inicio de AbrilPredio do Dieese: O Dieese esta em fase final de sua mudanca para fora do Parque e o Fundo Social ja esta transferindo cursos voltados para a terceira idade para aquele local Bosque das Nascentes: aguarda a finalizacao do memorial descritivo que vem sendo elaborado pelo engenheiro Titus ( voluntario frequentador do Parque) . Espaco de Leitura: a programacao cultural continuara sob a responsabilidade do Fundo Social que administra o convenio firmado entre a OS Poesis ( vencimento previsto para julho deste ano)Equipe de jardinagem: contrato previsto para 30 mesesTatersal: a programacao cultural do espaco nao ficara mais a cargo da UNESP e sera retomada a partir de abril atraves de parceriaa ser firmada entre a secretaria de agricultura e o fundo social . Reforma e ampliacao do aquario: indica que as informacoes sobre o projeto devem ser buscadas junto ao diretor do Instituto de Pesca, responsavel pela obra.Reforma e ampliacao do Mugeo: indica que as informacoes sobre o detalhamento do projeto devem ser buscadas junto ao diretor do Mugeo responsavel pela proposta e que o mesmo ja foi aprovado pelo parque e pelo CONDEPHAAT, aguardando somente a captacao de patrocinio.Obras das galerias de aguas pluviais: previsao para terminar ate agosto. Foi feito um desvio da trajetoria da galeria a fim de nao comprometer a alimentacao natural das nascentesPavilhao Dom Pedro ( proximo a feira organica) : este espaco hoje abriga os funcionarios das empreiteiras; A gestao anterior do Fundo Social pretendia montar uma biblioteca publica. A gestao atual requisitou o espaco para desenvolver mais atividades para a terceira idade. Detalhes dessas atividades devem ser solicitados diretamente ao Fundo SocialPraca de Alimentacao e situacao dos