Nao se turbe o vosso coracaoCrede em Deus e tambem em mimNa casa de meu Pai ha muitas moradasSe nao fosse assim eu nao teria ditoVou preparar-vos um lugarEu virei e vos levarei para mim mesmoVos conheceis o caminhoPara aonde eu vouEu sou o caminho a verdade e a vidaNinguem vem ao Pai a nao ser por mimEm verdade eu vos digoPorque eu vou para o PaiMais aquele que crer em mimObras maiores faraSe me amares verdadeiramenteGuardareis os meus mandamentosEu rogarei ao PaiEle vos dara o ConsoladorE Espirito da verdadeQue o mundo nao pode receberMais ele habita em vosE estara em vos pra sempreAquele que tem os meus mandamentosE os guardarEste e o que me amaE se alguem me amarSera amado do meuPaiEu tambem o amareiE me manifestarei a eleA eleQuero te amar mais,SenhorQuero te amar mais,Senhor Ola amigos!Depois de muitas publicacoes e ate mesmo alguns textos longos, chegamos ao fim das publicacoes sobre o tema projetos.Falaremos hoje sobre o encerramento oficial de um projeto.Assim como o inicio de um projeto se da de maneira gradativa, tambem o encerramento do mesmo e gradual. Basicamente, este processo de ENCERRAMENTO ocorre em duas areas do conhecimento nos projetos: integracao e aquisicoes.Em AQUISICOES o encerramento das atividades compreende basicamente, o encerramento dos contratos. Nao necessariamente todos os contratos devam ser encerrados ao fim do projeto. Ha casos que conforme for terminando os trabalhos especificos, os contratos podem ser encerrados. Vejamos nos caso da casa do Sr. X., o contrato com a construtora pode ser encerrado apesar de o contrato com a empresa de decoracao ou com os marceneiros, por exemplos, ainda estar em andamento. Portanto, nao e preciso que tudo esteja finalizado para se encerrar contratos.Os encerramentos dos contratos devem conter sempre, pelo menos uma avaliacao do transcorrer das atividades e gerar documentacoes que respaldem tal avaliacao. Essa avaliacao visa fazer uma verificacao final de como foi a execucao do contrato em questao, avaliacoes referentes a prazos de entrega do fornecedor, cumprimento do servico, aditamentos contratuais, padrao de qualidade, pagamentos entre outros. Essa documentacao e importante para registrar os eventos das aquisicoes, bem como servir de subsidios e parametros de consulta para futuros contratos. Alem do mais, tais avaliacoes permitem decidir por optar ou nao por um determinado fornecedor outrora contratado. De todo o modo, e extremamente importante, principalmente quando se trata de projetos de grande porte, que se tenha a formalidade do encerramento do contrato junto aos fornecedores.A INTEGRACAO tem no processo de encerramento das atividades, funcao parecida quando da abertura. As verificacoes finais no que diz respeito a qualidade, atendimento ao escopo, geracao de relatorios finais, reunioes de realimentacao e retorno as partes interessadas e envolvidas no projeto, fazem parte de suas atribuicoes. No caso de uma execucao de um projeto a um terceiro, e importante tambem o encerramento junto a este, ou seja, reunir-se com o terceiro (cliente) e entregar as documentacoes pertinentes ao projeto, como avaliacao geral de desempenho de todas as areas do conhecimento no projeto, fazer o encerramento formal, e obter o aceite final. Basicamente, o encerramento e a