restou evidenciado que a DIF/DNIT nao dispoe de controle adequado para recebimento, guarda e estocagem do material ferroviario ja adquirido para o contorno em apreco. No mesmo sentido nao existe controle de rastreabilidade no que se refere as barras de trilhos ja adquiridas pela autarquia, infringindo o disposto nos art 6o, inciso IX, alinea e, 12, inciso V, e 15, 7o, inciso III da Lei 8.666/1993.Portanto, a equipe de auditoria entende deva ser cientificado a entidade fiscalizada acerca das constatacoes de ausencia de controle; situacao precaria do armazenamento de parte do material da superestrutura; e ausencia da documentacao relativa as inspecoes, testes e rastreamento trilhos a serem devolvidos oportunamente as obras do Contorno de Sao Felix/BA ou direcionados a Variante de Camacari/BA, pela Valec, como informado pelo gestor.3.2 - Perda potencial ou efetiva de servicos realizados, em face da nao execucao concomitante de servicos essenciais a integridade da obra.3.2.1 - Tipificacao do achado:Classificacao - outras irregularidades (OI)3.2.2 - Situacao encontrada:Degradacao de servicos de terraplenagem realizados, como aterros e taludes, dado que nao foram os mesmos acompanhados de drenagem e de revestimento vegetal para protecao. E tambem, desmanche injustificado das edificacoes do canteiro de obras, que envolveram pagamentos superiores a quatro milhoes de reais.Quando a equipe de auditoria esteve no local correspondente ao trecho inicial do novo tracado do contorno (entre as estacas 40 e 240), foram identificados avancados pontos de erosao, instabilidade e crescimento de vegetacao paralela nos servicos de terraplenagem executados. Tendo em vista que atualmente, no Estado da Bahia, inicia-se novo periodo de chuvas, a situacao devera se agravar.Em 27/8/2007, ao impetrar Agravo no processo TC 007.510/2007-3 (Fiscobras 2007) contra a medida cautelar do TCU que determinava a suspensao da ordem de servico para o inicio das obras do Contorno de Sao Felix/BA, assim se manifestou a autarquia de transportes na tentativa de caracterizar o periculum in mora inverso que a medida em tela poderia acarretar:"(...) I - Do Risco De Perda De Alguns Servicos17. A paralisacao das obras podera causar a perda de alguns servicos ja executados, que sofrerao prejuizos ante a ausencia de conclusao ou conservacao adequada.18. De fato, os servicos de terraplenagem estao sujeitos a erosao decorrentes das chuvas caracteristicas neste periodo do ano na regiao de Cachoeira/Sao Felix.Assim, torna-se imprescindivel para a manutencao dos servicos executados a intervencao e saneamento imediato nos problemas de erosao detectados, acao esta que nao sera possivel caso seja mantida a medida cautelar, redundando em prejuizo a obra e, via de consequencia, dano ao Erario.19. Do mesmo modo, a interrupcao dos servicos provocara a nao conclusao de alguns bueiros, deixando a acao das intemperies as ferragens, que certamente sofrerao desgaste, causando danos a estrutura do bueiro e impondo a necessidade de um retrabalho, causando, tambem, ipso facto, prejuizo ao erario, conforme se depreende da anexa documentacao fotografica."Os servicos de terraplenagem geraram pagamentos superiores a dois milhoes de reais.Adicionalmente, a equipe de auditoria verificou que as edificacoes do antigo canteiro de obras foram totalmente desmanchadas pela construtora Queiroz Galvao, quando do encerramento do Contrato 175/2006. Nao se identificou as razoes pertinentes nos