1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAProvidenciar o parafuso especificado pela lista de materiais e prosseguir com a montagem do projeto2. ACOES REALIZADAS NA SEMANAObtencao do parafuso e prosseguimento do projeto3. PENDENCIAS PRINCIPAISAdequacao da valvula de retencao, de acordo com as especificacoes do projeto referencia, para o prosseguimento da montagem4. DIFICULDADES PRINCIPAISManuseio, alteracao e montagem das pecas do experimento, de acordo com o previsto no projeto referencia5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais praticos ja foram providenciados7. CONTATOS A REALIZARPai de um dos integrantes, que ajudara na adequacao da valvula de retencao, de acordo com o especificado no projeto referencia8. IDEIAS A EXPLORAREstabelecer a sequencia logica de montagem9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEContinuar a montagem e documentar os procedimentos10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESContinuar a montagem, documentar procedimentos e realizar os primeiros testes do equipamento11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAAdequado, ate o presente12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOMuito bom, apesar das dificuldades descritas13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISO prototipo esta quase todo montado, faltando apenas resolver algumas pendencias referentes a finalizacao 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAContinuacao da montagem do projeto de acordo com projeto-referencia2. ACOES REALIZADAS NA SEMANATodas as acoes previstas foram realizadas3. PENDENCIAS PRINCIPAISObtencao de um material apropriado para fixacao da porca do parafuso na face interna da valvula de poco e consequente vedacao do prototipo, alem da escolha de um local para testes4. DIFICULDADES PRINCIPAISDescobrir qual o melhor material para fazer a fixacao citada no item acima5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARMaterial para a fixacao descrita no item 37. CONTATOS A REALIZAROrcamentos do material para fixacao8. IDEIAS A EXPLORARNenhuma nesta semana9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEFinalizar a montagem e documentar os procedimentos10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESDocumentar procedimentos e realizar os primeiros testes do equipamento11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMANosso trabalho esta bem adiantado em relacao ao tempo estipulado12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOMuito bom13. OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISDaremos inicio a fase de testes e a elaboracao do relatorio tecnico a ser entregue ao professor 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAIniciar os testes no Campus II e documentar os procedimentos2. ACOES REALIZADAS NA SEMANARealizamos o primeiro teste em campo3. PENDENCIAS PRINCIPAISAumentar a pressao da fonte de agua ou conseguir uma mola com maior elasticidade4. DIFICULDADES PRINCIPAISA fonte de agua utilizada no primeiro teste nao forneceu a pressao necessaria para o funcionamento correto do carneiro hidraulico5. MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARTodos os materiais teoricos ja foram providenciados6. MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARProvidenciar uma mola com maior elasticidade7. CONTATOS A REALIZARNenhum contato a ser realizado8. IDEIAS A EXPLORARCaso a nova mola nao funcione, deveremos checar se ha algum outro erro na montagem e se existem novas possibilidades de alteracao que viabilizem o projeto9. ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEContinuar os testes no Campus II e documentar os procedimentos10. ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESDocumentar procedimentos e realizar os primeiros testes do equipamento no local escolhido11. ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMANosso trabalho esta dentro do prazo estipulado12. AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOMuito bom 1. ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAFinalizar