Com 120 equipamentos e 620 operarios trabalhando nas obras da Arena Pernambuco, o terreno de 52 hectares no municipio de Sao Lourenco da Mata (19 km do Recife) aos poucos vai se transformando no estadio da Copa de 2014. No entanto, uma possivel irregularidade no contrato de parceria publico-privada pode acabar paralisando os trabalhos e ameacando o cronograma de obras do estadio.Em abril, os Ministerios Publicos federal e estadual enviaram um oficio ao governo de Pernambuco questionando diversos pontos do edital. Segundo os orgaos, o acordo e desfavoravel ao estado, ja que transfere ao poder publico riscos financeiros e cambiais que seriam de responsabilidade da Odebrecht, empresa que toca as obras. Ate que as duvidas sejam desfeitas, os MPs recomendaram ao Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) que suspenda o emprestimo de R$ 280 milhoes aprovados para a construcao da arena. Segundo o banco, a notificacao da procuradoria esta em analise, e a contratacao do emprestimo depende ainda do cumprimento de pre-requisitos pela Odebrecht.O secretario estadual da Copa em exercicio, Silvio Bompastor, afirma que o governo enviou ao Ministerio Publico na semana passada esclarecimentos sobre os itens questionados. Ja o presidente do consorcio Arena Pernambuco, Marcos Lessa, diz que a retencao do financiamento do BNDES nao paralisa de imediato as obras, que ha sete meses vem sendo tocadas com recursos da Odebrecht. No entanto, admite que o contrato com o banco deve ser assinado em breve para nao comprometer a capacidade financeira da empresa. Quanto mais rapido assinar melhor, pois estamos partindo para as fundacoes.Andamento das obrasSegundo o engenheiro Jayro Poggi, responsavel pelas obras da Arena Pernambuco, a fase de terraplanagem, 85% concluida, deve terminar ainda neste mes de maio. Enquanto o terreno vem sendo aplainado, a empresa deu inicio as fundacoes, com a instalacao de 15% das estacas e 5% dos blocos de fundacao. Na semana que vem serao erguidos os primeiros pilares para a estrutura de concreto, diz Poggi. De acordo com o engenheiro, a chuva dos ultimos dias atrapalhou as obras, mas nao deve atrasar o cronograma, pois os meses de marco a agosto sao considerados de menor produtividade no planejamento do consorcio. Dos 620 operarios da obra, 100 fazem o turno da noite. No periodo de pico, 1.800 trabalhadores realizarao as obras. Isso deve acontecer no fim deste ano ou inicio de 2012, quando a obra estiver na montagem da estrutura de concreto e acabamentos como piso, paredes, instalacoes eletricas e hidraulicas. Cidade da CopaAlem da arena, sera construido no terreno de 52 hectares um projeto chamado Cidade da Copa, que mistura edificios residenciais, comerciais, hoteis e centro de entretenimento. Ate o final de setembro, o consorcio deve o lancar o masterplan do empreendimento.Canteiro de obras da Arena Pernambuco (credito: Eduardo Martino/Divulgacao) A Fifa voltou a apertar o cerco as cidades escolhidas para sediar jogos da Copa do Mundo que estao com atrasos nas obras e nesta sexta-feira (27) ameacou excluir aquelas que nao tiverem a infraestrutura necessaria, informou o Comite Organizador Local (COL). O secretario-geral da Fifa, Jerome Valcke, se reuniu nesta sexta-feira em Zurique