nos setores C e D, partindo das extremidades do setor B (novas sociais) ate as atuais saidas 3 e 4, respectivamente. Alem do espaco de arquibancada e cadeiras, serao construidos cerca de 40 novos camarotes, sendo que a area ampliada tera cobertura identica a do setor B. Apos a conclusao das obras a capacidade do Estadio alcancara 19.000 lugares.3. Apos levantamento e consulta de precos, preenchidos os requisitos tecnicos e de seguranca, foi contratada a empresa CASSOL, que foi a empresa responsavel pela construcao do estadio. A citada empresa fara toda a parte de alvenaria pre-moldados. A cobertura, com estrutura metalica, sera de responsabilidade da empresa PROACO.4. A montagem e fabricacao das pecas em cimento pre-moldado foram iniciadas a cerca de trinta dias. Tambem a pre-fabricacao da estrutura metalica da cobertura foi iniciada na empresa.5. Em 03/03/09 foram iniciadas as obras no local, com estaqueamento, fundacoes e remocao de obstaculos e instalacao de equipamentos.6. A execucao das obras causara transtornos aos torcedores, com restricoes de acesso aos setores ja citados, nos proximos jogos7. Estao sendo tomadas todas as providencias para orientacao dos torcedores e socios que utilizam os setores citados, inclusive aos torcedores dos clubes visitantes. E importante seguir as orientacoes que serao afixadas nos locais indicados e observados os principios de seguranca.8- Em razao de dessas obras, a partir do jogo contra o Criciuma Esporte Clube, no dia 07/03/09, os setores D e E ( Arquibancada Descoberta), serao destinados exclusivamente aos torcedores do clube visitante, tendo em vista as dificuldades do acesso ao local.9. Esta decisao tera validade de acordo com o andamento da obra.10. A previsao de entrega das obras citadas na primeira etapa, e de 30 de abril do corrente ano.11. Nesta data estao sendo iniciadas tambem as obras de substituicao das areas tecnicas (banco de reserva). Previsao de 30 dias para conclusao.12. Estao sendo ultimados os preparativos para reforma geral do terceiro piso do Setor A, onde estao localizadas as cabines de imprensa. Tambem para o setor A, ja foi contratada a instalacao de elevador de acesso, que ja esta sendo produzido. Previsao de entrega: 30 de abril de 2009.13. Por questoes de ordem tecnica e operacional, esta ainda em estudo a ampliacao das arquibancadas do setor B e outros em direcao ao alambrado. Busca-se uma alternativa tecnica.14. No primeiro piso do setor B, sera implantada uma area especial com cadeiras identicas as dos camarotes e o acesso para esta area sera efetuado pelos elevadores. Identico procedimento sera adotado no primeiro piso da area a ser ampliada.15. Atraves do Instituto Avai esta sendo construido o memorial dos atletas, que abrigara neste primeiro momento o acervo que integrara o memorial do clube. Previsao de entrega: inicio de abril.16. Estao ainda em execucao obras de pequeno porte e servicos de manutencao em toda a estrutura do complexo da Ressacada, de modo a que tudo esteja preparado para receber os jogos da Serie A.17. A Diretoria do Avai esta empenhada na mobilizacao de todas as liderancas comunitarias , politicas e economicas do Sul da Ilha no sentido de juntar forcas com