A Fifa antecipou a janela de transferencias internacionais para Junho(dia 15 provavelmente)com isso, alguns clubes brasileiros serao beneficiados e vao poder contar com os reforcos vindos da Europa que estreariam so em Agosto, os clubes que mais comemoram sao Corinthians,Gremio,Botafogo e Vasco que terao excelentes reforcos ja para o mes de Junho.Confira abaixo alguns jogadores que vao poder estrear ja no mes de JunhoCorinthians: Alex Meio Campo (ex-Spartak de Moscou da Russia)Gremio: Gilberto Silva (ex-Panathinaikos da Grecia) e Mirrales (ex-Colo Colo)Botafogo: Renato (ex-Sevilha)Vasco: Juninho Pernambucano (ex-Al GharafaPor: Everton Silva Maquinas foram ligadas as 8h14m desta segunda-feira (30). Expectativa e que o Fielzao fique pronto em dezembro de 2013, seis meses antes da Copa O engenheiro e os operarios rezam antes do inicio das obras no terreno do estadio do Corinthians (Fotos: Marcos Ribolli/ GLOBOESPORTE.COM) Um Pai Nosso foi rezado pelos operarios, posicionados em circulo, e, exatamente as 8h14m desta segunda-feira (30), a 1.104 dias do comeco da Copa do Mundo de 2014, as obras do estadio do Corinthians, batizado popularmente de Fielzao, finalmente tiveram inicio em Itaquera, bairro da zona leste de Sao Paulo. Apos alguns adiamentos de datas, tres caminhoes e tres tratores fazem a terraplenagem do terreno de 197 mil metros quadrados. As maquinas foram ligadas logo apos uma reuniao do engenheiro responsavel, Frederico Barbosa, gerente operacoes da empresa Odebrecht, com os operarios. Barbosa falou da importancia de cada um deles na realizacao da obra. Durante o servico de terraplenagem sera feita a remocao dos dutos da Petrobras que atravessam o terreno. A rota sera desviada. - Esse trabalho sera feito simultaneamente com a terraplanagem. Vamos preparar o caminho para que os dutos sejam instalados - explicou. A partir de julho sera feito o trabalho de fundacoes dos edificios, que nao sofrera atrasos por conta das chuvas. A construtora espera muita agua nos meses de outubro e abril. Essa etapa vai ate abril de 2012. Na sequencia, comeca a montagem das partes pre-moldadas. - Pelo cronograma, vamos passar por dois periodos chuvosos. Vamos torcer para que nao sejam tao agressivos. Vamos intercalar terraplenagem e a parte de concreto e construcao nos periodos mais chuvosos - ressaltou Barbosa. A previsao e que o estadio fique pronto em dezembro de 2013, seis meses antes da Copa do Mundo de 2014. A cidade de Sao Paulo espera abrigar a abertura do Mundial, mas ja esta fora da Copa das Confederacoes, segundo a Fifa. ESTADIO DO CORINTHIANS Prazo de entrega Dezembro de 2013 Valor da obra indefinido Funcionarios Cerca de 2 mil Tamanho do terreno 198 mil m2 Capacidade 65 mil pessoas O estadio tera capacidade para 65 mil pessoas. O engenheiro responsavel pela obra disse nao estar autorizado a falar sobre o valor do investimento. Essa questao ainda esta em aberto entre clube e Odebrecht. A construtora apresentou um orcamento superior a R$ 1 bilhao. O Corinthians defende um modelo mais economico - os dirigentes acreditam que e possivel terminar a obra com pouco mais de R$ 600 milhoes, que serao financiados pelo BNDES. - Existe um projeto que esta sendo desenvolvido e