de sua entidade, para deliberar sobre as contas e discutiras acoes a serem realizadas, como prioridades. No primeiro momento deveraoconstruir as covas de cimento, como e padrao, com o recurso destinado, parainiciar a primeira etapa do projeto, e usando o Kit, terao insumos para fazeremas primeiras adequacoes e buscar os primeiros resultados, apos de acordo com asprioridades listadas e registradas em ata especifica, gradativamente iraosuperando as resistencias ate utilizarem todo o recurso destinado e teraocondicoes de sobreviverem com suas adequacoes proprias. Finalmente no tempo proprioespecificado no projeto poderao pagar em suaves parcelas o investimento creditadoaos participantes. 1.8 - PrazoO prazo de duracao para a implantacaodo projeto ocorrera em 12 ( Doze ) meses. Pois levaremos em consideracao ascondicoes climaticas, como periodos dechuva, o que pode ocasionar algum atraso ou deficiencia nas metas, que precisem serem reajustadas.Alem de obedecer aos prazos de preparacao do solo, edificacao das covas, e limpezado terreno e adubacao. PERIODO DE REALIZACAO PROJETO QUINTAIS PRODUTIVOS QUILOMBOLA Inicio: 01/06/2012 Termino: 30/06/2013 1.9- SustentabilidadeApos o termino do projeto, acomunidade tera condicoes de dar continuidade a comercializacao nao apenas doexcedente, mas de uma demanda determinada, com vista a emancipacao economica, nos moldes da AgriculturaFamiliar, Programa de Politicas Publicas do Governo Federal que favoreca acomercializacao de produtos de associacoes e cooperativas, na forma juridica,atraves de um documento chamado DAP ( Declaracao de Adimplencia ), que permiteo cadastro.Nessa modalidade o pequeno agricultor,seja ele cooperado ou associado, no caso agora de nossa comunidade quilombola,passa a integrar em outros programas dessas implementacoes do governo, na areacomercial, cadastrados, agora vendendo para programas como o Rede Brasil, PNAE,totalmente favoraveis, sem burocracias exageradas, ocasionando rumos de renda,vida estavel, e subsistencia as familias, com melhores condicoes. 1.10- Detalhamento dos Custos TABELA DE DETALHAMENTO DE CUSTOS QUINTAIS PRODUTIVOS QUILOMBOLAS ITEM QUANT DESCRICAO VALOR UNITARIO TOTAL 01 48 MOVIMENTACAO DA TERRA 2.400,00 115.200,00 02 48 CONSTRUCAO CIVIL 700,00 33.600,00 03 01 VEICULO UTILITARIO 25.000,00 25.000,00 04 48 BOMBA DAGUA 1.050,00 50.400,00 05 144 PESSOAL/MAO DE OBRA 622,00 89.568,00 06 144 EQUIPAMENTOS 380,00 54.720,00 07 48 PRODUTOS 280,00 13.440,00 08 48 ESTERCOS 300,00 14.400,00 09 01 DESPESAS ADM 1.394,00 1.394,00 10 144 ENCARGOS SOC 138,30 19.915,20 11 48 CAIXAS DAGUA 500,00 24.000,00 TOTAL 441.637,20 1.11- Declaracao de ContrapartidaAssociacaode Mulheres Quilombolas da Comunidade de LinharinhoConceicaoda Barra - ESCNPJ/MF:00.111.222/0001 - 33Declaracaode Contrapartida Declaro sob pena da Lei que a Associacao deMulheres Quilombolas da Comunidade de Linharinho, em Conceicao a Barra ES, nesteato representada pela sua Presidentesenhora Maria Isabel Nascimento, portadora do CIC no: 001.304.238 54, e doR.G n: 1.113.204/ES, dispoe de recursos orcamentarios no valor de R$ 88.327,44( Oitenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e QuatroCentavos ) , de acordo com o plano de trabalho proposto, para participar atitulo de contrapartida no repasse de recursos destinados ao projeto QUINTAISPRODUTIVOS QUILOMBOLAS.Conceicao da Barra ES, 31 de Maio de2012_______________________________________MARIA ISABEL NASCIMENTO Presidente1.12- Declaracao de AdimplenciaAssociacaode Mulheres Quilombolas da Comunidade de LinharinhoConceicaoda Barra - ESCNPJ/MF:00.111.222/0001 - 33Declaracaode Adimplencia A Associacao de Mulheres Quilombolas daComunidade de Linharinho, em Conceicao da Barra ES, neste ato representada pela sua Presidente senhora Maria IsabelNascimento, portadora do