dezembro de 2012. Nao ocorreu. Em julho de 2012, o estadio tinha46% de suas obras concluidas. Naquele mes, o governo de Mato Grosso assinou umaditivo ao contrato e estendeu o prazo de entrega ate outubro deste ano.O custoinicial previsto pelo governo de Mato Grosso era de R$ 342 milhoes. Atualmente,esta em R$ 519 milhoes (aumento de 51%). A assessoria de comunicacao doconsorcio construtor, porem, informou ao UOL Esporte que, em breve, um terceiroturno de trabalho tera que ser criado para que a obra possa ser entregue atempo, o que significa uma nova repactuacao contratual, com mais um aumento decusto.Hoje, de acordo com o consorcio, cerca de 800 operarios se revezam em doisturnos no canteiro de construcao do estadio. Apesar disso, o UOL Esportepresenciou o momento do encerramento de um turno de trabalho no final da tardedo ultimo sabado (9) e nao havia mais que 50 operarios deixando a construcao.Alem disso, operarios disseram a reportagem que os funcionarios da SantaBarbara nao trabalham mais no local.Beirando a falenciaComproblemas na Justica e uma divida de R$ 543 milhoes, conforme relevou o UOLEsporte, a Santa Barbara esta em processo de recuperacao judicial e beira afalencia. Alem disso, parte do dinheiro que entra no caixa da empreiteira,depositado pelo governo estadual de Mato Grosso para ser utilizado na ArenaPantanal, segue outro caminho: o pagamento de dividas da Santa Barbara comoutros credores.Pesa sobre a Santa Barbara uma serie de bloqueios de valores autorizadosjudicialmente: a uma empresa chamada BK Transportes e Servicos, a empreiteiradeve R$ 272 mil. Ja a Topazio Inspecoes tem R$ 908 mil a receber, enquantooutros R$ 5,24 milhoes devem ser pagos a Mills Estruturas de Servicos eEngenharia.Dessaforma, recursos da Secopa-MT (Secretaria Extraordinaria para a Copa de MatoGrosso) transferidos ao Consorcio Santa Barbara Mendes Junior para pagar oestadio sao sequestrados pela Justica desde o ano passado, conforme tambemrevelou o UOL Esporte, em agosto do ano passado. De acordo com empresarios dosetor de construcao civil em Cuiaba, a saida da construtora da empreitada e umamanobra para que o dinheiro do governo de Mato Grosso volte a ficar na obra enao va para cobrir dividas anteriores da Santa Barbara.OConsorcio Santa Barbara-Mendes Junior nao se pronuncia sobre a situacao. Areportagem do UOL Esporte nao foi autorizada a entrar no canteiro de obras daArena Pantanal, mas o atraso e visivel mesmo do lado de fora. Em alguns locaisdo entorno do estadio, o terreno ainda nao foi sequer aplainado. Asuperestrutura das arquibancadas e a unica parte pronta. A estrutura metalicaque envolvera todo o estadio nao esta na metade e, na semana passada, causou aparalisacao das obras e virou caso de policia.Caso de policiaALoyman Assessoria e Montagem Industrial Ltda, contratada pelo consorcio paramontar a estrutura metalica do estadio, retirou no inicio da semana passada osseis guindastes e os funcionarios que mantinha no canteiro de obras da ArenaPantanal. A imprensa cuiabana, o dono da empresa, Ibe Loyola Junior, chegou adizer que nao aguentava mais, pois estava havia mais de oito meses sem receberpelo servico prestado.Esgotado financeira e emocionalmente, o empresario decidiu tirar seusequipamentos do canteiro, mas foi barrado pelos segurancas da Santa Barbara eda Mendes