Pioneiro da epigenetica fala sobre relacao entre ambiente e genoma | Agencia FAPESP :: Especiais Metodologia FEL Detalhando seu Sistema de ValidacaoDando prosseguimento ao artigo publicado no Blog da Project Builder (Clique Aqui!), a seguir veremos as caracteristicas basicas e o que esperar de cada fase do FEL. Esperamos que todos possam ter um bom entendimento da importancia desse processo.FEL 1Esse e o ponto de partida. Onde se comeca a trabalhar a ideiado produto ou quando se identifica a oportunidadede negocio. Considerando o ciclo de vida dos projetos, O FEL 1 se enquadrana Fase de Iniciacao. Nessa etapa, alem de uma breve descricao doempreendimento, elabora-se uma Ordem de Grandeza do Orcamento, que correspondeas classes 5 e 4 da AACEI (Associationfor the Advancement of Cost Engineering International), com margem de errotipicamente entre -30% a +50%. E dese espantar quao variavel e esse orcamento inicial (um range de 80 pontospercentuais), mas o objetivo e, nesse momento, apenas dar uma ideia daoportunidade, sem ter que alocar muitos recursos para seu detalhamento eestudos de viabilidade mais aprofundados.Nessa etapa, levantam-se:Aquisicao de equipamentos;Necessidade estimada de mao de obra;Necessidade estimada de materiais; eCusto administrativo.Ao consolidar essas informacoes, alem da Ordem de Grandeza doOrcamento realiza-se o Estudo de Viabilidade Tecnica e Financeira EVTE, queapresenta uma visao preliminar.A consolidacao desseEVTE torna-se o principal documento e insumo de decisao para os gestores daalta administracao, notadamente o Boardou Conselho de Aprovacao do Portfolio de Projetos da organizacao.De uma forma geral, 75% dos projetos apresentados nessa fasenao passam para o FEL 2, ou sejam, sao abortadosou voltam para ser reavaliados (melhor estudados). Do ponto de vista estrategico,o uso dessa metodologia reduz a chance de insucessos e perdas financeiras. Dos25% aprovados a passar pelo Portao ou Gate,as chances de aprovacao aumentam, mas sao demandadas novas avaliacoes eestudos.Importante: Dos 75% dos projetosrejeitados, sao consumidos no maximo 1% do TIC (Total Installation Cost). Relembrar a piramide decrescimento dos custos!FEL 2Os projetos que seguiram pelo Portao 1 e entraram no FEL 2,iniciam, portanto, a etapa de producao do ProjetoConceitual. Tendo em vista a evolucao no grau de detalhamento do projeto,permite-se melhor assertividade na Ordem de Grandeza de seu Orcamento, denominado,agora, de Orcamento Preliminar. Omesmo corresponde a Classe 3 da AACEI,cuja margem de erro fica entre -15% a+30% - 45 pontos percentuais.Nesta etapa, a aprovacao decompra de equipamentos que possuem prazo de entrega criticos ao projeto,chamados de Long Lead Equipments, japodem ser efetivadas. Da mesma forma, o calculo do custo direto de pessoal ja efeito com base no cronograma fisico do projeto, e nao mais baseado em fatoresestimados iniciais.Realiza-se tambem novo EVTE que, junto a outrosdocumentos do projeto, servirao como insumos as tomadas de decisao do Conselhode Aprovacao do Portfolio de Projetos, que significara sua passagem, ou naopara o FEL 3. Nesse momento, o Projeto Conceitual ja apresenta um bom Plano de Execucao.Dos projetos remanescentesdo FEL 1, normalmente 50% deles seguem para a ultima e crucial etapa devalidacao FEL 3. Aqueles que foram abortados ou submetidos a reavaliacaoterao consumido, ate o presente momento, omaximo de 3% do Total Installation Cost(TIC).FEL 3Finalmente chega-se a ultima provacao e analise para que