Realizou-se no auditorio Mila Milash quinta-feira 20/08/2009, a reuniao de apresentacao do software INTERPLAN conforme previsto. Durante a apresentacao proferida pelo Dr. Meffe, os especialistas e gerentes das agencias regionais puderam sanar duvidas quanto as facilidades de utilizacao do referido software. Diversas agencias regionais estiveram presentes, gerentes de distribuicao, especialistas e demais colaboradores participaram do evento.E importante registrar a importancia do INTERPLAN a Celesc. O Interplan nao atende apenas requisitos de fluxo de carga e simulacao de circuitos eletricos. Muito mais do que isto, a nossa equipe almeja atraves do Interplan implantar o SISPAI, PERTEC e demais metodologias de planejamento visando efetivamente promover o Planejamento e a Gestao do sistema eletrico de distribuicao de acordo com o PRODIST. Os P&Ds atualmente conduzidos pela DVPE estao desenvolvendo modelos para priorizar e otimizar investimentos no SDAT e SDMT.Destaca-se ainda, concomitantemente a estes processos que estamos programando viagens as agencias regionais para Deflagrar o PODI2010 e disseminar a metodologia de planejamento para priorizacao de obras na media tensao. O CONPLAN, sistema que suporta este processo de programa de obras da media tensao, organizando de forma estruturada os estudos e apontamentos de alternativas a solucao dos problemas tecnicos assim como o controle e a priorizacao das obras. Concluida mais um reuniao na Agencia Florianopolis para construcao do modelo decisorio referente ao empreendimento de QDG. Diversos pontos de vistas elementares foram julgados respectivamente com os niveis de impacto. Os demais PVE requerem de execucao de SQL associado a interrupcoes individuais e coletivas assim como energia nao distribuida e perdas, simulacoes no SICOTEN, cujas tarefas estao sob responsabilidade do Eng. Jeferson.Para a proxima sexta, na sala de reunioes da DVPE, esta previsto a finalizacao do prototipo de visualizacao, simular modelos e estruturar o documento principal visando a conclusao e fundamentacao da tomada de decisao.Alem disto, estao pendentes as seguintes macro tarefas:1 - Poderacao dos PVF e PVE pelos decisores MACBETH;2 - Acoragem dos descritores em relacao do pontos BOM e NEUTROS;3 - Calcular modelos e simulacoes e avaliar impactos nos descritores;4 - Avaliar impactos das alternativas;5 - Concluir e explicitar o modelo decisorio (documento principal);6 - Construir Conhecimento e decidir;7 - Preparar apresentacao e concluir! E importante lembrar que o objetivo principal da equipe e construir o modelo decisorio, considerando os principais pontos de vistas fundamentais e elementares, e sobretudo propiciar aos decisores, ou seja, os especialistas em planejamento eletrico da Agencia Regional de Florianopolis a construcao de conhecimento requerida pera se identificar a melhor alternativa para a regiao de Governador Celso Ramos!A expectativa da equipe e concluir os trabalhos ainda em outubro. Recentemente, foi solicitado a nossa equipe que fosse definido os quantitativos de Postes e Trafos, e km de rede de alimentador para o ano de 2010.Para definicao dos quantitativos foram adotados os seguintes criterios e procedimentos:1. considerando anos anteriores de quantitativos totais de postes e transformadores, assim como o valor total em R$ desembolsados, foi definida uma combinacao linear que relaciona-se estas grandezas: a* QTD + b*QPoste = R$;2. Atraves do solver, considerando os valores previstos para 2010, foi calculado os quantitativos!3. O km de