Nesse artigo apresentaremos as principais diretrizes para implementacao de resultados dos processos Validacao e Verificacao do MPS-Br, conforme a parte 4 do guia oficial de implementacao do SOFTEX.O Processo Validacao"O proposito do processo Validacao e confirmar que um produto ou componente do produto atendera a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido"VAL1 - Produtos de trabalho a serem validados sao identificadosEsta identificacao pode ocorrer nos estagios iniciais do projeto, com base nos artefatos que serao produzidos pelo processo.Uma boa pratica e definir criterios para selecao dos produtos ou componentes de produto que serao validados e seleciona-los segundo estes criterios.Pode-se, por exemplo, selecionar os produtos mais relevantes com base nas necessidades do cliente ou levando-se em consideracao os riscos associados aos produtos.E possivel, tambem, definir, em nivel organizacional, uma lista de produtos ou componentes de produto que normalmente sao validados, de forma que os projetos so precisem adaptar essa lista as suas necessidades. VAL2 - Uma estrategia de validacao e desenvolvida e implementada, estabelecendo cronograma, participantes envolvidos, metodos para validacao e qualquer material a ser utilizado na validacao Alguns metodos de validacao requerem um planejamento especifico que deve ser realizado, por exemplo, o planejamento dos casos de testes. Deve ser definido ainda um cronograma para as atividades de validacao e os recursos necessarios a execucao das atividades devem ser planejados. Este cronograma e a alocacao dos recursos, tanto humanos quanto outros recursos em geral, devem estar integrados ao Plano do Projeto. Prototipacao e um dos metodos para a validacao de requisitos. VAL3 - Criterios e procedimentos para validacao dos produtos de trabalho a serem validados sao identificados e um ambiente para validacao e estabelecido Devem ser definidos os criterios para a validacao de cada produto ou componente do produto. Para ajudar a determinar se um criterio foi ou nao atendido, algumas metricas podem ser definidas.Alguns exemplos de criterios para validacao dos requisitos sao: adequacao funcional e usabilidade. Para validacao de um software alguns criterios de validacao poderiam ser: tempo de resposta, tolerancia a falhas, recuperabilidade, uso de memoria, confiabilidade e portabilidade.VAL4 - Atividades de validacao sao executadas para garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente operacional pretendido Uma das principais formas de se realizar a validacao e executando testes. A realizacao dos testes ao longo de todo o processo de desenvolvimento do software e possivel por meio da execucao de quatro etapas distintas: Planejamento Projeto de casos de teste Execucao Avaliacao dos resultados VAL5 - Problemas sao identificados e registrados Este resultado esperado visa garantir que os problemas identificados durante a execucao das atividades de validacao foram documentados e que foram definidos quais problemas serao tratados. Estes problemas devem ser acompanhados ate sua conclusao. A organizacao pode definir criterios que facilitem essa analise considerando os riscos para o projeto e o impacto na qualidade do produto. VAL6 - Resultados de atividades de validacao sao analisados e disponibilizados para as partes interessadas Envolve realizar uma analise dos resultados obtidos em decorrencia da execucao das atividades relacionadas a validacao e disponibilizar estes resultados para o cliente, ou