Compartilhem e mostrem que nao concordam com esse tipo de exploracao, esta e a minha opiniao:O que falta mesmo e um orgao que regulamente a profissao,que na atual conjuntura podemos dizer ser "prostituida" por pessoasque se dizem ser profissionais e aceitam propostas como estas. Alias, empresascomo esta provavelmente fecham as portas em menos de um ano, pois perdem acredibilidade no seu produto ou servico. Mas e uma lamentavel visao da maioriados governantes e empresarios que nao valorizam seus profissionais no Brasil.Que Brasil e esse!? Link para o PDF: https://drive.google.com/open?id=0B9g-0umfzZexeVJCQnFYZkVlRzFCYjRIOG1BTU9uQjNwUFo4&authuser=0 Muita gente ja ouviu falar do termo ASAP (AcceleratedSAP), mas na pratica, algumas pessoas nao sabem no que consiste e quais sao as fases da metodologia ASAP da SAP para os projetos de implantacao do ERP.Vou resumir, brevemente, as 5 fases que compoem a metodologia ASAP.1) Preparacao do Projeto: consiste, basicamente, em identificar o time necessario para a execucao do projeto, o desenvolvimento do plano e da estrategia de implementacao do projeto.2) Business Blueprint: identificar, mapear e detalhar os processos atuais do cliente e detalhar como esses processos serao aderentes ao standard do SAP e, caso nao o sejam, detalhar GAPs que serao desenvolvidos para atender as demandas que o SAP nao atende. Nesta fase sao geradas as documentacoes de cada modulo, detalhando como o sistema sera configurado e parametrizado para atender aos processos do cliente.Alguns dos documentos que podem ser gerados nessa fase sao: Documento de Escopo, AS IS (Ou seja, definicao do cenario atual, com detalhamento dos processos de negocio atualmente utilizados e como), To Be (definicao do cenario futuro de implantacao, ou seja, como ficara e sera configurado no SAP), Analise de GAPs (Tudo que sera necessario implantar no sistema e que o Standard nao atende, com esse mapeamento o cliente podera decidir se ira desenvolver as novas funcionalidades ou nao), Sign Off (este documento comprova que o cliente revisou o Blueprint e concordou com o que foi levantado e sera configurado no sistema).3) Realizacao: implementacao de todos os processos de negocio, configuracoes, parametrizacoes, baseados no Blueprint gerado. Nesta fase tambem podem ser feitos os desenvolvimentos levantados nos GAPs. Os testes unitarios e integrados sao efetuados nesta fase.4) Preparacao final: completar os testes, treinamento final dos usuarios e preparacao final das cargas de dados para o ambiente de producao.5) Go-Live e Suporte: O Go-Live e a entrada do sistema em producao e o suporte, dispensa maiores comentarios.Abaixo, uma descricao um pouco mais detalhada dos objetivos e produtos entregues em cada uma das fases, de acordo com a metodologia ASAP:Fase de Preparacao ObjetivosCompreender plenamente os direcionadores estrategicos, capacidades a serem desenvolvidas.Atividades PrincipaisPlano de trabalho da equipe do projetoTransmitir as metas do projeto para obter um entendimento uniforme (kick off).Visao geral da metodologia para a conducao do projeto.Os modelos de documentacao de configuracao e dos processosProdutosEntendimento e Validacao do Modelo de Negocio em nivel de cenariosFase de Blueprint ObjetivosNessa fase serao definidos todos os cenarios de negocios da organizacao. As atividades principais a serem apresentadas em cada processo serao desenhadas.Atividades PrincipaisLevantamento dos cenarios de negociosIdentificacao das cargas, interfaces desenvolvimentosProdutosDefinicao parametros gerais de