Reforma da moradia estudantil custara R$ 10 milhoes. Alunos serao transferidos para alojamento provisorio orcado em R$ 18 milhoesFoto: Elisa MonteiroElisa Monteiroelisamonteiro@adufrj.org.brA obra do alojamento estudantil do Fundao esta atrasada e mais cara. Ja sao quase dois anos de atraso e o custo do projeto dobrou. A reforma estava prevista para acabar em outubro de 2014, mas a reitoria informa que so ira entregar a metade do trabalho em setembro. Para o restante, nao ha prazo definido. Ate agora, ja foi consumida quase a totalidade do orcamento previsto inicialmente. De acordo com a administracao, um ajuste contratual elevou os gastos iniciais de R$ 8 milhoes para R$ 10,6 milhoes. Serao desembolsados tambem R$ 18 milhoes com instalacoes provisorias para 160 alunos. O valor corresponde a quase o dobro do que seria gasto, por exemplo, com o aluguel de apartamentos de dois quartos para quatro pessoas comportando os mesmos 160 estudantes no Jardim Guanabara, um bairro nobre da Ilha do Governador, nas imediacoes do campus.O comparativo baseia-se no levantamento feito pela Adufrj em site de classificados de imoveis, projetando valores atuais pelo periodo de durabilidade informado (10 anos) para o alojamento improvisado, na forma de conteineres. O modelo de aluguel e pratica comum adotada em outras universidades, como a UnB.Reforma nao contempla areas comunsNo site do Escritorio Tecnico da Universidade (ETU), a informacao e que aproximadamente 65% do gasto previsto para a obra do alojamento, R$ 6,7 milhoes, ja foram executados na reforma apenas do bloco feminino. A administracao central diz que a recuperacao dos halls, escadas e pavimentos do alojamento estudantil nao esta contemplada no contrato realizado. Em setembro, vamos entregar a ala feminina. O local estara apto a receber novo mobiliario e ser ocupado pelos estudantes, enquanto preparamos a licitacao para o bloco masculino, cujas obras estao previstas para comecar em seguida, explicou Paulo Bellinha, diretor do ETU, que rejeita o termo conteineres para descrever a proposta da administracao. Sao modulos habitacionais, nao conte- ineres (reafirmo), ressalva. O local escolhido para o alojamento improvisado fica em frente ao Cenpes II e ao lado do novo predio do Instituto de Fisica, onde hoje ha um estacionamento de onibus.Contrato pela metadePerguntado sobre os prazos, o pro- reitor de Gestao e Governanca, Ivan Carmo, disse que houve uma interrupcao do atual contrato para a sequencia da reforma no bloco masculino. A medida teria sido tomada em comum acordo com a empresa Engenew. A firma teria perdido o interesse na continuidade do servico em funcao da defasagem dos valores, passado tanto tempo. Ja a UFRJ alega como vantagem da interrupcao do contrato a experiencia para executar com maior seguranca o segundo bloco, evitando aditivos inesperados. Para a proxima contratacao, visando a reforma da ala masculina, serao replicadas as solucoes de projeto desenvolvidas para a ala feminina, prevendose uma terceira licitacao para o terreo e areas comuns, que podem acomodar novas demandas de uso coletivo, alem das fachadas, justificou Paulo Bellinha.Longe do ideal, diz estudantePara o representante dos moradores do alojamento, Nelson Morales Junior, o modelo de conteineres esta longe de ser o ideal. Mas para