a ser construida. O projeto e dividido em Projeto Basico e Projeto de Detalhamento, onde em cada fase sao definidos os Estudos de Riscos aplicaveis.A Figura 1 mostra os Estudos de Riscos a serem desenvolvidos durante o Projeto Basico dos empreendimentos, como tambem suas descricoes conforme a seguir:V CONGRESSO NACIONAL DE EXCELENCIA EM GESTAOGestao do Conhecimento para a SustentabilidadeNiteroi, RJ, Brasil, 2, 3 e 4 de julho de 200911Figura 1 - Estudos a serem realizados no Projeto Basico ETAPA ESTUDO DESCRICAOProjeto BasicoAPR (1)Avaliacao de riscos integrada, englobando instalacoes submarinas e de superficie.HAZOP (1)Avaliacao de riscos integrada, englobando instalacoes submarinas e de superficie.Avaliacoes Quantitativas (1)Estudos de dispersao de gases, propagacao de incendio, explosao etc, nas Instalacoes de SuperficieEERA (1)Estudo de Escape, Resgate e Abandono nas Instalacoes de SuperficiePPRAEstudo dos riscos ocupacionais relativos a UEP, com foco na fase de operacao.EIAEstudo de Impactos Ambientais, englobando instalacoes submarinas e de superficie.(4)Avaliacao e gestao de riscos nas atividades de engenharia de pocosGestao de MudancasControle Integrado de Mudancas em ProjetosA Figura 2 mostra os Estudos de Riscos a serem desenvolvidos durante o Projeto de Detalhamento dos empreendimentos, como tambem suas descricoes conforme a seguir:Figura 2 - Estudos a serem realizados no Projeto de Detalhamento ETAPA ESTUDO DESCRICAOProjeto de DetalhamentoAPR (2)Atualizacao da avaliacao de riscos integrada, englobando instalacoes submarinas e de superficie.HAZOP (2)Atualizacao da avaliacao de riscos integrada, englobando instalacoes submarinas e de superficie.PPRAAtualizacao do estudo dos riscos ocupacionais relativos a UEP, com foco na fase de operacao.EIAAtualizacao do Estudo de Impactos Ambientais, englobando instalacoes submarinas e de superficie.ISEA (2)Avaliacao dos riscos envolvidos na Interacao entre sistemas eletricos e de automacao nas Instalacoes de Superficie (Tarefa 15 do PEO)Avaliacoes Quantitativas (2)Atualizacao dos estudos de dispersao de gases, propagacao de incendio, explosao etc, nas Instalacoes de SuperficieV CONGRESSO NACIONAL DE EXCELENCIA EM GESTAOGestao do Conhecimento para a SustentabilidadeNiteroi, RJ, Brasil, 2, 3 e 4 de julho de 200912EERA (2)Estudo de Escape, Resgate e Abandono nas Instalacoes de SuperficieAvaliacao ErgonomicaAvaliacao ergonomica dos postos de trabalhoAPN-2Analise Preliminar de Perigos Nivel 2 pre Comissionamento.APN-2Analise Preliminar de Perigos Nivel 2 para padronizacao de novas tarefasA Figura 3 apresenta os Estudos de Riscos que poderao ser desenvolvidos durante a fase de Operacao da plataforma, como tambem suas descricoes. No caso de mudanca de projeto, devera ser avaliado por especialista de seguranca qual a metodologia a ser utilizada:Figura 3 - Estudos a serem realizados na fase de Operacao ETAPA ESTUDO DESCRICAOOperacaoAPN-2Analise Preliminar de Perigos Nivel 2 para elaboracao / revisao de padrao de execucaoAPN-2Analise Preliminar de Perigos Nivel 2 para emissao de PT.PPRAAtualizacao do estudo dos riscos ocupacionais relativos a UEP.Gestao de MudancasEstudos de riscos considerados pertinentes.A Figura 4 deixa registrado que da epoca da desativacao da plataforma, os riscos deverao ser analisados conforme as exigencias dos orgaos reguladores:Figura 4 - Estudos a serem realizados na fase de desativacao da plataforma ETAPA ESTUDO DESCRICAODesativacaoA depender do processo de desativacaoConforme atividades previstas para desativacao e de acordo com as exigencias do Orgao Regulador.V CONGRESSO NACIONAL DE EXCELENCIA EM GESTAOGestao do Conhecimento para a SustentabilidadeNiteroi, RJ, Brasil, 2, 3 e 4 de julho de 200913Os estudos qualitativos