testeApos a fase de Analise e Design de Teste ser concluida, chega a hora de entrar na fase de Execucao de Teste. A primeira coisa que deve ser feita antes de comecar a execucao efetivamente e planejar e/ou rever o planejamento dessa fase. Para ajudar nesse planejamento uma boa pratica e utilizar um Grafico para mostrar o planejado versus o atual e, neste caso, nada melhor do que o Grafico Curva-S. Abaixo temos a Tabela 1 Grafico Curva-S, a qual e utilizada para fazer o planejamento da execucao dos casos de teste. Tabela 1 Grafico Curva-SPara facilitar o entendimento da tabela acima, segue abaixo a descricao de cada coluna: Data: data de execucao planejada; Total Planejado: numero total de casos de teste planejado para execucao; Total Planejado Acumulativo: numero total de casos de teste planejado acumulativo; Total Passado Planejado: numero total de casos de teste passados no dia; Total Passado: numero total de casos de teste passados acumulados; Total Falhado Planejado: numero total de casos de teste falhados no dia; Total Falhado: numero total de casos de teste falhados acumulados; Total Bloqueado Planejado: numero total de casos de teste bloqueados no dia; Total Bloqueado: numero total de casos de teste bloqueados acumulados; Total Atingido: numero total de casos de teste executados ate o momento somando, total passado, total falhado, total bloqueado; Comentario Execucao: comentarios gerais do planejamento. Apos a criacao da tabela acima, basta gerar grafico incluindo os campos Data, Total Planejado Acumulativo, Total Passado, Total Falhado, Total Bloqueado, Total Atingido, como mostrado abaixo na Figura 1 Grafico Curva-S.Figura 1 Grafico Curva-S Apos a criacao do Grafico Curva-s, obtem-se o numero total de casos de teste que foram planejados para execucao incluindo os novos casos de teste, porcentagem de casos passados, falhados e bloqueados e casos de teste de regressao. Com isso e possivel verificar se o planejamento feito anteriormente esta de acordo com o atual, caso seja necessario, um novo re-planejamento deve ser feito e as partes interessadas informadas. Vale lembrar que a criacao dos ciclos de teste deve ser planejada de acordo com o progresso da execucao, estabilidade do software e criterio de saida. Quando o planejamento esta concluido, chega a hora da execucao dos testes.Os casos de teste sao executados usando os procedimentos documentados e/ou automaticos do script de teste. Para que a fase de execucao de teste seja executada com sucesso deve-se: Executar os casos de teste usando o documento de procedimentos de teste e/ou scripts de teste; Registrar o resultado atual; Comparar o resultado atual com o resultado esperado; Se necessario, repetir a execucao de um caso de teste quando um incidente e encontrado, ou seja, devemos fazer o teste de confirmacao; Executar testes de regressao como planejado. Devido ao alto risco de mudanca do codigo entre a execucao de um ciclo e outro, deve-se ter uma politica de re-teste bem definida.Em alguns casos, testes podem ser executados informalmente sem usar procedimentos de teste detalhado, como por exemplo: teste exploratorio.Relatorios de TesteSempre que e encontrado um incidente de teste na fase de execucao e necessario relatar esse