O SITE DO JORNAL CORREIO DOS MUNICIPIOS, JA SE ENCONTRA NO AR COM O ENDERECO - correiodosmunicipiosmt.com.br - NAO MUDAMOS A NOSSA LINHA EDITORIAL, VAMOS PUBLICAR A VERDADE DOA A QUEM DOER. ENTRE NO NOSSO SITE E VEJA O QUE JA FOI FEITO E OPINE SOBRE O QUE DEVE SER FEIT PARA MELHORAR, SUA OPINIAO SERA MUITO BEM VINDA.ASS: Samuel Levy Site diz que Arena Pantanal corre risco de nao ficar prontaMotivoseria a saida de duas construtoras do canteiro de obras, no bairro Verdao]DA REDACAOO site UOL - do grupo que edita ojornal Folha deS. Paulo - afirma,nesta segunda-feira (11), que as obras de construcao da Arena Pantanal correm orisco de nao ficarem prontas a tempo da Copa do Mundo de 2014.Omotivo, segundo a reportagem e a saida de duas construtoras do canteiro deobras no bairro Verdao - a Santa Barbara Engenharia e a Loyman Assessoria eMontagem Industrial Ltda.Aprimeira lidera o consorcio com a Mendes Junior e a segunda foi contratada paramontar a estrutura metalica do estadio.Assinadapelos reporteres Vinicios Segalla e Aiur Ribeiro, a reportagem ressalta que asaida da Santa Barbara do consorcio ainda nao foi anunciada.Duasempresas deixam construcao do estadio de Cuiaba, e obra corre risco de naoficar pronta.AiuriRebello e Vinicius SegallaDoUOL, em CuiabaAsobras da Arena Pantanal, em Cuiaba, correm risco de nao ficarem prontas a tempoda Copa do Mundo de 2014 apos duas construtoras que tocavam o projetoabandonarem a empreitada, na semana passada. Agora, a empreiteira responsavelque sobrou tera que triplicar sozinha o ritmo em que segue atualmente aconstrucao para conseguir entregar o estadio dentro do prazo, em outubro desteano.Beirandoa falencia, a construtora Santa Barbara Engenharia SA, lider do consorcio SantaBarbara-Mendes Junior, responsavel pelo projeto, esta deixando os trabalhospara serem tocados apenas pela construtora Mendes Junior e suas subempreiteirascontratadas. Uma delas, a responsavel pela montagem das estruturas metalicas doestadio, deixou a obra apos ter ficado oito meses sem receber por seustrabalhos.A saida da construtora lider do consorcio ainda nao foi anunciada. Tanto asempreiteiras envolvidas quanto o governo do Estado de Mato Grosso (que banca aobra) nao negam nem confirmam o abandono, dizem apenas que a saida da SantaBarbara nao muda a situacao do contrato entre o poder publico e o consorcio. Ainformacao, porem, foi confirmada ao UOL Esporte por membros da Rede deControle (grupo formado por promotores, procuradores e membros de tribunais decontas que acompanha as obras da Copa), funcionarios da obra e empreiteiros quepreferiram manter anonimato.A conclusao da Arena Pantanal, a um custo de R$ 519 milhoes e prevista paraoutubro desde ano, nao sera tarefa facil. Desde que comecou, em maio de 2010,ate o final de fevereiro deste ano, a obra atingiu 62% de conclusao. Ou seja, oavanco em 34 meses se deu ao ritmo de 1,82% ao mes, em media. Assim, para aempreitada ser levada a cabo dentro do prazo, o ritmo dos trabalhos tera queser triplicado, e a construcao devera andar a 5,48% ao mes em media.A ArenaPantanal comecou a ser construida em maio de 2010 - a primeira entre todas as12 que serao usadas na Copa do Mundo. A previsao inicial era que ela estivesseconcluida em