COMUNICADO COMUNICAMOS AOS SRS. MORADORES DOS EDIFICIOS ESTORIL EALGARVE QUE APARTIR DESTA DATA POR MEDIDA DE SEGURANCA E VISANDO PRESERVAR AINTEGRIDADE FISICA DE TODOS , INFORMAMOS QUE A PASSAGEM DE PEDESTRES DA RUADRAGAO DO MAR ESTARA INTERDITADA NO HORARIO COMERCIAL ATE O TERMINO DA RETIRADADAS CERAMICAS E FRISOS DA FACHADA OESTE DO BLOCO A .FORTALEZA 04 DE JULHO DE 2012.ADMINISTRACAO COMUNICADORELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E PROVIDENCIAS TOMADASNO MES DE JUNHO DE 2012:SERVICOS EXECUTADOS1. Foi pintado o hall doselevadores do SS dos dois blocos;2. Foi feita a limpeza quimicadas pedras portuguesas das entradas dos dois blocos;3. Foi recarregado o gas,recuperado e pintado o frigobar da copa dos funcionarios;4. Foi iniciada a pinturadas paredes das escadas dos dois blocos;5. Foi substituida parte dopiso do hall do 17o andar do bloco B; e6. Foram comprados 100 metrosde mangueira para o jardim e instalados suportes na passagem por cima daentrada de carros da Rua Ararius.PROVIDENCIAS TOMADAS:1. Foi transferido R$ 36.222,16da conta corrente para a conta poupanca, referente a parcela 05/30 da taxaextra;Paguesua taxa condominial em dia, para que continuemos a melhorar,manter, zelar e valorizar seu patrimonio.Primamos pela HONESTIDADE, COMPETENCIA EDEDICACAO AO CONDOMINIOindependentemente de qualquer vaidade ou ego pessoal. ADMINISTRACAO. Reuniao da comissao deacompanhamento da obraAnalisando a planilha decustos da obra nos itens 1.0 e subitens e o item 2.0 e subitens inerentes a suafase inicial, consta o pagamento de R$ 17.985,99 inerentes a 16.450 metrosquadrados de tela de nylon para prevenir a queda de ceramica e R$ 5.000,00 parabandejas de contencao, valores estes ja pagos na parcela inicial.Considerando as muitasreclamacoes dos moradores e a constante queda de materiais e tendo em vista queinobstante a necessidade de prosseguimento da obra, dada a urgencias para suaconclusao, deliberou esta comissao que a partir desta data os servicos dasfachadas restantes somente poderao iniciar-se apos verificacao e aprovacao dascondicoes de seguranca por autorizacao dos engenheiros Marcio Porto e ouSigmund Fco. Lewinter.A deliberacao tomada poresta comissao visa evitar risco iminente a vida e integridade fisica dosmoradores, trabalhadores e demais visitantes.Documento enviado a construtora "SGS"Fortaleza-Ce, 03 de julho de2012.Comissao de Fiscalizacao eAcompanhamento da Obra. Relatoriode seguranca da tela de protecao da empresa SGS Foi constatado que a telade seguranca nao esta dentro dos padroes para continuidade dos servicosexecutados por essa empresa, informo que as imagens apresentadas abaixo mostramirregularidades que nao apresentam seguranca para os moradores, funcionarios ea toda e qualquer pessoa que esteja passando pelo local. No dia 26/06/2012 , devidoa falta de seguranca da tela , caiu um pedaco de ceramica do 19 andar ate ojardim que chegou a ficar enterrada na grama proximo a portaria da dragao domar , e muito proximo dali estava o jardineiro fazendo a sua manutencao e estaceramica quase o atingiu. No dia 02/07/2012, tambemdevido a falha na tela de seguranca , comecaram a cair pedacos de ceramicas nagaragem do mezanino no bloco A, sendo que a obra foi paralisada ate ser feitoo reparo na tela.Abaixo fotos da tela:21 andar: Furo aprox. de 1m de diametro 20 andar: Furo aprox. de 80cm dediametro 17 andar: Furo aprox. de 1m dediametro 12 andar: Furo aprox.de 1,8m de diametro