Ha poucos dias atras foi divulgado pela Oracle, em30/09/2014, o lancamento do mais novo release, o P6 8.4.Se quiser ver Informacoes oficiais da propria Oracle (donado produto) estao no site: http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/p6-enterprise-project-portfolio-management/product-update/overview/index.htmlEu ja estou usando este novo release ha um mes para testar e verificar estas alteracoes e poder informa-los neste blog.PrincipaisMelhoriasMelhorias na Integracaocom outros produtos da familia Primavera, como o Primavera Prime e PrimaveraUnifier para alinhar cronograma, orcamento e custos.Melhorias na funcionalidadede Atualizacao de Linha de Base (Update Baselines). Esta funcionalidade foi movida para a area deJob Services. Nao esta mais em Maintain baselines.Adicao de novacoluna indicando uma marcacao para a mesma (highlighted position).Novos atributos depesquisa na atribuicao de recursos.Visualizacao deoutros usuarios logados no projeto.Grandes melhoriasno Progress Reporter, consolidando a solucao combinada de timesheet para apontamento de horas etambem atualizacao de status de atividades.Melhorias nasfuncionalidades graficas do Primavera VisualizerMelhorias nas funcionalidadespara uso no celular, com suporte para iOS e Androide, incluindo suporte off-lineem iPad e iPhone da Apple.Facil transferenciade dados globais entre bancos de dados P6.Se voce estiver rodando o P6 Professional como parte doEPPM, temos agora duas funcionalidades adicionais que podera utilizar como jobservices: Import XML; e Adicionar, Copiar e Atualizar BaselinesQual foi a mudancaprincipal?Na minha opiniao, a principal mudanca esta desde o momento da instalacaodo P6 Professional (client server): Se voce estiver utilizando o P6 Professional Standalone (instalacao forada rede), existe agora um novo Banco de Dados, o SQLite no lugar do Oracle XE,que ja vem nos arquivos de instalacao como padrao. Isto devido ao usuario que nao trabalha conectado a alguma rede daempresa. Varias mudancas foram feitas nesta versao do P6 Professional para ainstalacao standalone:Caixas de usuario eperfis de acesso (User and Security Profiles), estao desabilitadas.Na caixa de OpenProject, a escolha pela opcao do modo de acesso esta ocultada, pois, sendostandalone, nao e realmente necessario fazer esta escolha.Nao existe mais aopcao de enviar um email de notificacao na funcionalidade Project Issues.Como nao estara emrede, a funcionalidade de Check In eCheck Out esta desabilidada.Em todas as caixasde opcao para All Users e Another User paraescolha foram desabilitadas, visto que nao faz sentido numa instalacaostandalone. Nao existe nestaversao para instalacao standalone a funcionalidade de Job Services.Em qualquer das versoes de instalacao(standalone ou em rede), novas funcionalidades do Visualizer permitem que sejainseridas legendas nos cabecalhos e rodapes, adicionar turnos como intervalo dedatas na escala de tempo e copiar configuracoes de graficos de barras egerenciar multiplos layouts ao mesmo tempo.Estas melhorias de simplificacao operacional daferramenta para ambiente de instalacao standalone sao novidade! Entao, se for instalar o Primavera P6 8.4 em ambientestandalone, naturalmente vai instalar o banco de dados SQLite.Se for instalar o Primavera em rede, tera de ja possuirlicencas Oracle ou SQL Server para apontar para estes bancos.Esta versao do P6 sendo instalada em standalone (bancoSQLite) , fica com algumas funcionalidades reduzidas. Isto nao ocorre se a instalacao for realizadaapontando para um banco Oracle ou SQL Server. Para a versao standalone (banco SQlite), e extremamentesimples a instalacao, que pode ser feita pelo usuario final, simplesmente dandocomandos NNF... next, next, finished!!!Porem estas facilidades de instalacao para ambientestandalone trouxeram perdas em funcionalidades que estavam