Carta enviada pela PDG informando a nova estimativa de entrega:Salvador, 30 de agosto de 2011.Prezado (a) Sr. (a) XXXXXXXX,No intuito de assegurar a transparencia nas nossas comunicacoes e tranquiliza-lo (a) com relacao ao andamento e entrega da sua obra, vimos por meio desta, informar as questoes relativas a condicao construtiva do seu empreendimento.Diversos fatores, alguns de natureza tecnica outros por razoes adversas, mesmo nao tendo ocorrido concomitantemente, causaram efeitos isolados, mas que impactaram e influenciaram o calendario de obra e o seu andamento consideravelmente:A obra do Felicita Garibaldi iniciou no dia 15 de setembro de 2009 com os servicos de tapume, implantacao do canteiro e posteriormente terraplenagem. As fundacoes comecaram a ser executadas em dezembro de 2009. Durante o periodo de cravacao de estacas, surgiram problemas devido as condicoes do solo local, o que dificultou o andamento do servico, culminando na paralisacao das atividades. O terreno, em declive, foi utilizado anteriormente, como uma especie de lixao, pelas obras e edificacoes vizinhas durante anos. Entao, mesmo apos a limpeza e corte do terreno, ainda havia nas camadas de solo mais profundas, deposicoes desse lixo que precisaram ser removidas para garantir as premissas estabelecidas em projeto.Alem disso, o elevado volume de chuvas em Salvador, no primeiro semestre de 2010 e de 2011, prejudicou o andamento dos servicos, que por vezes foi paralisado devido ao mau tempo, pois oferecia risco a vida dos profissionais envolvidos.No periodo compreendido entre 10 de fevereiro a 17 de marco de 2011, todos os canteiros de obras de Salvador e regiao metropolitana foram paralisados devido a greve dos trabalhadores do setor. Apos muitas negociacoes, o acordo salarial foi resolvido judicialmente e os operarios retomaram as suas atividades, porem os ciclos normais de produtividade so foram restabelecidos apos 10 dias do retorno as atividades. Tais atividades foram retomadas em 18/03, porem ainda de forma lenta e somente apos 10 dias de trabalho os ciclos produtivos voltaram a normalidade.Nos ultimos anos tivemos um grande aquecimento do mercado imobiliario, com muitas construcoes ocorrendo ao mesmo tempo, algumas de grande porte, necessitando de uma forte demanda de mao de obra e insumos, causando um verdadeiro gargalo no setor, que se hoje vive o seu auge por um lado, por outro tem mostrado a sua fragilidade por nao conseguir suprir a carencia de mao-de-obra qualificada.Em todas as etapas construtivas ate entao, enfrentamos fortes dificuldades em conseguir contratacao de mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos, muitas vezes retardando o inicio e complicando o cronograma da obra. Na tentativa de contornar essa situacao, temos contratado mais de um fornecedor para o mesmo servico/material.Estamos antecipando muitas aquisicoes, estocando materiais e mantendo frentes de servicos aos sabados.Atualmente, a obra concluiu a estrutura da torre e alvenaria e iniciado os servicos de acabamento. Toda a equipe de engenharia esta empenhada em buscar solucoes construtivas que minimizem o impacto no prazo de entrega causado pelos transtornos ocorridos, e que atenda a expectativa do cliente em receber um produto de qualidade.Proximo a entrega no empreendimento, aproximadamente 06 meses antes, dara inicio ao nosso calendario de eventos.O Cafe da Manha - Visita