SENSOR DE VAGAS - 24/11 a 30/11/2011 - SEMANA No 161 - ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAUltimos ajustes no prototipo.2 - ACOES REALIZADAS NA SEMANAMontagem do prototipo.3 - PENDENCIAS PRINCIPAISNao ha pendencias.4 - DIFICULDADES PRINCIPAISMudanca na apresentacao do prototipo.5 - MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARNo momento, nao ha materiais praticos a providenciar.6 - MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARNao ha materiais teoricos a providenciar.7 - CONTATOS A REALIZARNao ha contatos a realizar8 - IDEIAS A EXPLORARMudanca na apresentacao do produto.9 - ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTEFinalizacao do prototipo.10 - ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESMontagem da apresentacao.11 - ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAA equipe encontra-se atrasada com o cronograma, ja que o prototipo ainda nao foi finalizado.12 - AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOO projeto esta evoluindo apresentando poucas pendencias para a apresentacao final.13 - OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISOcorreram mudancas na apresentacao do produto, anteriormente a ideia do produto se baseava em iluminar locais com vagas disponiveis. Apos alguns ajustes, resolvemos alterar essa apresentacao, e agora o prototipo demonstrara atraves de iluminacao locais onde nao existem vagas disponiveis. SENSOR DE VAGAS - 10/11 a 16/11/2011 - SEMANA No 141 - ACOES PREVISTAS PARA A SEMANATrabalhar na montagem do prototipo definitivo.2 - ACOES REALIZADAS NA SEMANAMontagem do prototipo e compra de materiais.3 - PENDENCIAS PRINCIPAISNao ha pendencias.4 - DIFICULDADES PRINCIPAISEncontrar um sensor LDR de 25 mm.5 - MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARNo momento, nao ha materiais praticos a providenciar.6 - MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARBibliografia sobre informacoes tecnicas do sensor LDR.7 - CONTATOS A REALIZARTecnicos em eletronica e/ou eletrica8 - IDEIAS A EXPLORARNao surgiram ideias significativas9 - ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTETeste do prototipo.10 - ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESRedacao de relatorio tecnico.11 - ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAA equipe encontra-se em dia com o cronograma12 - AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOO projeto esta coerente com aquilo que foi proposto inicialmente, com as tarefas sendo distribuidas igualmente as pessoas do grupo.13 - OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISNao ha observacoes nem comentarios. SENSOR DE VAGAS - 03/11 a 09/11/2011 - SEMANA No 131 - ACOES PREVISTAS PARA A SEMANAIniciar a montagem do prototipo definitivo2 - ACOES REALIZADAS NA SEMANAMontagem conceptiva do prototipo e compra de materiais que estao pendentes3 - PENDENCIAS PRINCIPAISNao ha pendencias4 - DIFICULDADES PRINCIPAISEncontrar produtos exatamente de acordo com o desejado pela equipe5 - MATERIAIS PRATICOS A PROVIDENCIARFerro de solda, estilete, fita isolante, caixa de madeira, alem de outros nao citados que provavelmente serao necessarios.6 - MATERIAIS TEORICOS A PROVIDENCIARBibliografia sobre o funcionamento do sensor LDR e da corrente eletrica do pisca-pisca.7 - CONTATOS A REALIZARTecnicos em eletronica e/ou eletrica8 - IDEIAS A EXPLORARNao surgiram ideias significativas9 - ENCAMINHAMENTOS PARA A SEMANA SEGUINTETermino do prototipo e teste do mesmo10 - ENCAMINHAMENTOS PARA AS SEMANAS POSTERIORESRedacao de relatorio tecnico11 - ANALISE DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMAA equipe encontra-se em dia com o cronograma12 - AVALIACAO DO ANDAMENTO DO PROJETOO projeto esta coerente com aquilo que foi proposto inicialmente, com as tarefas sendo distribuidas igualmente as pessoas do grupo.13 - OBSERVACOES E COMENTARIOS GERAISEstamos analisando se o LDR suportara a corrente eletrica da tomada. Visite nosso canal do youtube clicando AQUI! Falta