Valor se refere a turnos adicionais criados para evitar estouro maior de prazoDezesseis estadios e aeroportos deverao ser erguidos em 'regime de urgencia', o que inclui expediente noturnoFonte: Folha de Sao Paulohttp://www1.folha.uol.com.br/poder/1002597-atrasos-em-obras-da-copa-vao-custar-ao-menos-r-720-mi.shtmlOs atrasos nos projetos de estadios e aeroportos vao fazer o pais gastar, no minimo, R$ 720 milhoes a mais para realizar a Copa do Mundo de 2014. O montante seria suficiente para a construcao de um novo estadio.O valor se deve a despesa adicional com turnos extras de trabalhadores (incluindo expediente noturno) para que as obras nao estourem ainda mais o prazo.O "regime de urgencia" implica um custo extra de 8%, segundo indicam as planilhas dos estadios do Mundial.Nove arenas e sete aeroportos ja sao, ou deverao ser, erguidos em esquema de tres turnos, varando a noite.Esses projetos somam R$ 9 bilhoes -incluidos os R$ 720 milhoes de despesa adicional devido ao atraso. Entre eles esta o Itaquerao, com obras noturnas ja contratadas.Segundo os orgaos de fiscalizacao e controle, quando a obra tem que ser feita de forma urgente, ha reducao em custos com locacao de maquinario, por exemplo, devido ao menor tempo de uso. Por outro lado, ha acrescimos nos gastos com energia e aluguel de equipamentos para iluminacao. Na pratica, reducoes e acrescimos se anulam.O que pesa no aumento dos custos sao os encargos trabalhistas. Num empreendimento normal, o valor gasto com encargos equivale a 113% do salario do trabalhador da construcao civil, segundo estudos de orgaos de controle. Quando ha turnos extras e a noite, esse indice vai a 145%.Jose Roberto Bernasconi, presidente do Sinaenco (Sindicato da Arquitetura e Engenharia), diz que cada obra tera acrescimos de custo especificos e que dificilmente alguma deixara de te-lo. "Faltou controle para a gestao, o tempo foi perdido." Em alguns casos, o atraso dos projetos passou de dois anos.Obras noturnas ja estao sendo adotadas em metade dos 12 estadios da Copa. Em todos eles, o preco para a execucao de forma urgente ja estava previsto na licitacao. Outros dois estadios, Beira-Rio (RS) e Arena das Dunas (RN), em que a construcao esta em estagio inicial, consideram provavel o turno extra. Manaus diz que pode usa-lo.Apenas os responsaveis pelo Mineirao (MG), Arena Pantanal (MT) e Arena da Baixada (PR) descartam hoje o "regime de urgencia".No caso dos aeroportos, em pelo menos sete o valor sera elevado pelos atrasos.Um alerta ja foi dado pelo TCU (Tribunal de Contas da Uniao). O preco da construcao do Terminal Remoto de Guarulhos (SP), uma das varias obras projetadas para o aeroporto, sera no minimo R$ 15 milhoes acima do normal.O aumento de custo deve acontecer com outros projetos da Infraero. Alguns estao previstos desde a decada de 90, mas nao foram iniciados.O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, diz que foi decisao do governo adotar a urgencia em Guarulhos. "Se fosse pelo ritmo normal, a obra ficaria pronta em junho de 2012 e teriamos problemas no fim do ano. Mas sera o unico contrato emergencial." Fonte: UOL Esportehttp://esporte.uol.com.br/futebol/copa-2014/ultimas-noticias/2011/10/21/custo-dos-estadios-em-sedes-que-abrigarao-so-quatro-jogos-chega-a-r-125-mi-por-partida.htmOs estadios que estao sendo erguidos em Manaus (AM), Cuiaba (MT) e Natal (RN), todos custeados integralmente com