administracao perdera o controle dos custos das obras?Em muitos casos, a atual segregacao das etapas de elaboracao de projeto e de execucao da obra tem gerado graves ineficiencias e encarecido os empreendimentos, na medida em que possibilita que as empresas executoras exijam a celebracao de aditivos para suprir as falhas de projeto realizado por outra empresa. Esses sucessivos aditivos sao hoje um dos principais problemas apontados pelos orgaos de controle na execucao de obras publicas.Ao concentrar as duas atividades na mesma empresa, como propoe o RDC, os riscos de eventuais falhas no projeto ficam por conta da unica empresa contratada, que nao podera alegar erros no projeto para aumentar o valor da obra. Por isso, o RDC proibe expressamente os aditivos por falhas nos projetos, solucionando o problema hoje existente.Ha ainda mais seguranca quanto aos custos. Sob a Lei n.o 8666, o valor contratado pode, muitas vezes, nao corresponder a quantia paga ao fim do contrato, em razao dos sucessivos aditivos. Pela contratacao integrada, o preco inicial da contratacao sera o efetivamente desembolsado pela Administracao ao final do contrato. 7. O modelo da contratacao integrada atrapalha a atuacao dos orgaos de controle?Ao contrario, os orgaos de controle terao sua tarefa facilitada. Em primeiro lugar, porque terao que fiscalizar uma unica empresa, que realizara todo o empreendimento. Alem disso, poderao se concentrar no resultado final da contratacao, verificando a qualidade das obras realizadas e dos servicos prestados. 8. O RDC preve sigilo dos orcamentos das obras publicas para a Copa do Mundo e para as Olimpiadas? Isso nao contraria os principios da publicidade e da transparencia? O RDC nao preve sigilo dos orcamentos das obras para a Copa do Mundo e para as Olimpiadas, mas apenas e tao somente que orcamento estimado nao sera divulgado aos licitantes durante o processo licitatorio. Note-se que o objetivo da medida e assegurar que a proposta dos licitantes corresponda ao valor que verdadeiramente espelha o preco pelo qual estao dispostos a executar a obra, evitando que as propostas convirjam, artificialmente, para o preco estimado. Estudos internacionais a respeito demonstram que essa medida previne o conluio e outras praticas anti-concorrenciais. Por essa razao, a OCDE recomenda que a divulgacao do orcamento estimado seja adiada para o final do processo de licitacao. Vale lembrar que essa e a regra adotada pela Uniao Europeia para os contratos de empreitada e pelo regime de compras publicas utilizado nos Estados Unidos.A previsao nao contraria os principios da publicidade e da transparencia na medida em que o conhecimento previo as estimativas feitas pela Administracao Publica nao e imprescindivel para a elaboracao das propostas. Alem disso, durante todo o processo licitatorio os orgaos de controle terao total acesso as informacoes, inclusive aos valores estimados pela Administracao e, imediatamente apos a apresentacao das propostas, os valores estimados serao divulgados normalmente. 9. O orcamento fechado nao pode induzir os licitantes a aumentarem o valor de suas propostas? E se as propostas apresentadas forem maiores do que o orcamento previsto para as obras? Posso cancelar a licitacao?A divulgacao do orcamento estimado somente apos a realizacao da licitacao