Fala pessoal, essa semana teremos a semana academica. Quem quiser comparecer, e so vir a faculdade a partir das 19:30.Mas ja que estamos postando, vamos colocar aqui o simulado da prova ;-)Mapa dos processos interligados na area de conhecimento RH (9.2/ 9.3 /9.4). 9.2 Mobiliza a equipe de projetoEntradasPlano de gerenciamento do ProjetoFatores ambientais da empresaAtivos de processos organizacionaisFerramentasPre-designacaoNegociacaoContratacaoEquipes virtuaisSaidasDesignacoes do pessoal do projetoCalendarios dos recursosAtualizacoes do plano de gerenciamento do projeto9.3 Desenvolver a equipe de projetoEntradasDesignacoes do pessoal do projetoPlano de gerenciamento do projetoCalendarios dos recursosFerramentasHabilidades interpessoaisTreinamentoAtividades de construcao da equipeRegras basicasAgrupamentoReconhecimento e recompensasSaidasAvaliacoes do desempenho da equipeAtualizacoes dos fatores ambientais da empresa 9.4 Gerenciar a equipe do projetoEntradasDesignacoes do pessoal do projetoPlano de gerenciamento do projetoAvaliacoes do desempenho da equipeRelatorios de desempenhoAtivos de processos organizacionaisFerramentasObservacoes e conversasAvaliacoes de desempenho do projetoGerenciamento de conflitosRegistro das questoesHabilidades interpessoaisSaidasAtualizacoes dos fatores ambientais da empresaAtualizacoes dos ativos de processos organizacionaisSolicitacoes de mudancaAtualizacoes do plano de gerenciamento do projetoEm tempo de execucao interligando os processos.9.2 -> 9.3 -> 9.4 Explique cada um dos 3 processos de forma individual correlacionando as ferramentas (das vista durante a aula) entre as entradas e saidas 9.2 - Mobilizar a equipe do projeto Obtencao dos recursos humanos necessarios para terminar o projeto.9.3 - Desenvolver a equipe do projeto Melhoria de competencias e interacao de membros da equipe9.4 - Gerenciar a equipe do projeto Acompanhamento do desempenho de membros da equipe, fornecimento de feedback, resolucao de problemas e coordenacao de mudancas Hoje comecamos o 2o Bimestre. O professor revisou alguns assuntos do bimestre passado e falou sobre os Processos de projetos, que tem 5 fases e 42 processos... Veremos mais detalhes abaixo...Boa leitura ;-) Processos de Projetos 5 GRUPOS DE PROCESSOS FASE QUANTIDADE DE PROCESSOS INICIACAO 2 PLANEJAMENTO 20 MONITORAMENTO E CONTROLE 10 EXECUCAO 8 ENCERRAMENTO 2 TOTAL 42 PROCESSOS Tambem foi detalhado cada etapa da fase. Grupo de Iniciacao: Define e autoriza o projeto ou uma fase. Grupo de Planejamento: Define e refina os objetivos e planeja as acoes necessarias para alcancar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi criado. Grupo de Execucao: Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto. Grupo de Monitoramento e Controle: Mede e monitora o progresso para identificar variacoes em relacao ao plano de gerenciamento do projeto. Grupo de Encerramento: Formaliza a aceitacao do produto, servico ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado. O professor passou um exercicio afim de que possamos iniciar os estudos dos processos a entender suas entradas e saidas. Exercicios: Responda para cada grupo de processo: 1) Quais as entradas mais comuns? (Frequentes) Iniciacao: Fatores ambientais da empresa; Ativos de processos organizacionais. Planejamento: Fatores ambientais da empresa; Termo de abertura do projeto; Ativos de processo organizacionais; Lista das atividades; Linha de base do escopo; Atributos das atividades; Declaracao do escopo do projeto; Plano de gerenciamento dos riscos; Plano de gerenciamento dos custos; Calendarios dos recursos. Execucao: Plano de gerenciamento de projeto; Ativos de processos organizacionais. Monitoramento e controle; Plano de gerenciamento de projeto. Encerramento: