suas faces;- posicionamento dastres faces do pilar, nivelando e aprumando cada uma das faces com o auxilio dosaprumadores (escoras inclinadas);- passar desmoldantenas tres faces (quando for utilizado);- posicionamento daarmadura segundo o projeto, com os espacadores e pastilhas devidamente colocados;- fechamento daforma com a sua 4a face;- nivelamento, prumoe escoramento da 4a face.Neste momentopode-se concretar os pilares, sem que se tenha executado as formas de vigas elajes, ou entao, preparar as formas de vigas e lajes e concretar o pilarsomente depois que estiverem devidamente montadas. Uma ou outra alternativatraz vantagens e desvantagens, devendo-se analisar cada caso com suasespecificidade.Vantagens edesvantagens de se concretar o pilar antes ou depois da execucao das formas de vigase lajes:VANTAGENS daconcretagem do pilar ANTES de executar as demais formas:- a laje dopavimento de apoio dos pilares (laje inferior) esta limpa e e bastante rigida,sendo mais facil entrar e circular com os equipamentos necessarios aconcretagem;- proporciona maiorrigidez a estrutura para a montagem das formas seguintes;- ganha-se cerca detres dias a mais de resistencia quando do inicio da desforma, que correspondemao tempo de montagem das formas de lajes e vigas.DESVANTAGENS daconcretagem do pilar ANTES de executar as demais formas- e necessariomontagem de andaimes para concretagem;- geometria eposicionamento do pilar devem receber cuidados especificos, pois se o mesmo ficar1,0 cm que seja fora de posicao, inviabiliza a utilizacao do jogo de formas.Para evitar estepossivel erro ha a necessidade de gabaritos para definir corretamente odistanciamento entre pilares, o que implica em investimentos, sendo que nosprocedimentos tradicionais dificilmente existem tais gabaritos.Na sequencia deexecucao que se esta propondo neste trabalho, os pilares serao executados posteriormentea montagem das formas de vigas e lajes. Assim, uma vez posicionadas as formas earmaduras do pilar, deve-se fazer o controle de recebimento do pilar montado,podendo-se, na sequencia, montar as formas de vigas e lajes.Controle deRecebimento da Montagem dos PilaresPara este controlerecomenda-se que se facam as seguintes verificacoes:- posicionamento dogastalho de pe-de-pilar;- prumo e nivel;- verificacao dafirmeza dos gastalhos ou gravatas, dos tensores e aprumadores.Montagem de Formasde Vigas e LajesRecebidos os pilarestem inicio a montagem das formas de vigas e lajes, recomendando-se que sejam seguidosos procedimentos descritos a seguir:- montagem dosfundos de viga apoiados sobre os pontaletes, cavaletes ou garfos;- posicionamento daslaterais das vigas;- posicionamento dasgalgas, tensores e gravatas das vigas;- posicionamento dasguias e pes-direitos de apoio dos paineis de laje;- posicionamento dostravessoes;- distribuicao dospaineis de laje;- transferencia doseixos de referencia do pavimento inferior;- fixacao dospaineis de laje;- colocacao dasescoras das faixas de laje;- alinhamento dasescoras de vigas e lajes;- nivelamento dasvigas e lajes;- liberacao da formapara a colocacao da armadura (e tambem colocacao de instalacoes embutidas, queneste trabalho nao sera abordada).Controle deRecebimento da Forma de Vigas e LajesPara a liberacao dasformas e consequente posicionamento das armaduras, deve-se proceder a verificacaodo posicionamento das formas, recomendando-se que sejam verificados os pontoslistados a seguir:- encontroviga/pilar (verificar possiveis frestas);- posicionamento dasescoras das vigas;- posicionamento daslaterais das vigas;- distribuicao detravessoes e longarinas de apoio da laje;- conferencia doseixos de referencia;- posicionamento dasescoras de lajes;- localizacao das"bocas" de pilares e vigas;- distribuicao depaineis - verificar se ha sobreposicao ou frestas;- alinhamento eprumo das escoras;- nivelamento dasvigas