grupos, desde a realizacao dos ultimos processos citados. Desejo, confianca, confidencia: questoes-problemas que unem o publico e o privado, implicam casa e a rua, e tambem o sagrado e o profano. Estas respostas serao o material estimulo para o projeto.Sera necessario, sabemos, criar condicoes favoraveis e estimulantes na internet para que muitas pessoas se interessem e participem. Para tanto, alem do blog necessario ao desenvolvimento do projeto junto ao Rumos, lancaremos mao de outras ferramentas, inclusive a radio. AS TRES FASES DO TRABALHO(Todas as atividades serao registradas no blog do projeto. O projeto compromete-se tambem com a apresentacao dos resultados da pesquisa em mostra a ser realizada em 2011, promovida pelo Itau Cultural.)Primeira fase, ou formacao compartilhada Primeiro mes do projeto, primeiro encontro presencial 1. Realizacao de uma oficina de 5 dias, com a participacao de todos os integrantes dos dois grupos, na sede da CiaSenhas, em Curitiba. A coordenacao da oficina estara a cargo de Graziela Mantoanelli (ver curriculo nas paginas seguintes*). Tendo o Viewpoints como principal metodo empregado, a oficina permitira o estudo e a experiencia do corpo/ser do interprete em relacao aos espacos fechados e abertos, ao dentro e fora, as vulnerabilidades/permeabilidades do corpo em acao, sempre na perspectiva de estar diante do publico.2. Este primeiro encontro presencial dos grupos , alem do compartilhamento da oficina, tambem ira proporcionar a discussao de bibliografias, escolha de leituras e estudos comuns e outras referencias que irao nortear a pesquisa (filmes, imagens, musicas, etc.). Dessa forma poderemos partir realmente de um lugar comum aos dois grupos, inclusive conceitual.3. Neste encontro tambem serao revistas as perguntas que faremos na internet, base do trabalho de criacao que se dara a seguir. Embora elas possam mudar em seu enunciado, permanecerao como nossos interesses os temas: Confianca, Desejo, Confidencia. Neste momento serao estabelecidos os procedimentos virtuais (e tambem os nao-virtuais) para que isso se de, alem de toda a identidade visual do projeto. Segundo mes do projeto1. Lancamento do blog, twitter, facebook e ainda outras formas de desenvolvimento do projeto, com as provocacoes/perguntas destinadas a participacao dos internautas. Como ja dissemos, estas respostas/depoimentos servirao como impulso, estimulo e suporte a criacao dos experimentos cenicos da fase seguinte. 2. Realizacao dos estudos e leituras comuns aos dois grupos. Compartilhamento virtual de reflexoes. Terceiro mes do projeto1. Organizacao e selecao do material coletado via internet para a elaboracao dos experimentos cenicos. 2. Continuacao dos estudos e leituras comuns aos dois grupos. Compartilhamento virtual de reflexoes.Segunda fase, ou criacao simultaneaQuarto mes do projeto1. A partir do material selecionado na fase anterior, os dois grupos farao as escolhas dos espacos para a realizacao dos experimentos cenicos.2. A partir da escolha dos espacos se dara a elaboracao final dos experimentos de cada grupo, em sua cidade.Quinto mes do projetoRealizacao dos dois experimentos cenicos pelos dois grupos, simultaneamente, em Sao Paulo e Curitiba. Terceira fase, ou criacao conjuntaSexto mes do projeto, segundo encontro presencial1. Esse e o momento em que os criadores de ambos os grupos vao compartilhar presencialmente seus experimentos cenicos. CiaSenhas vira ate Sao Paulo, ja que seu trabalho anterior