734.25   1 / 14   Ordonnance  sur la procédure d’approbation des plans  des installations électriques   (OPIE)   du 2 février 2000 (État le 1er janvier 2023)     Le Conseil fédéral suisse,   vu les art. 3, 4, al. 3, 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k, 16, al. 7, et  16abis, al. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques1,2   arrête:   Section 1 Objet et champ d’application   Art. 1   1 La présente ordonnance régit:   a. la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d’une tension  nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur  l’aménagement du territoire et sur l’environnement;   b. la détermination des zones réservées et des alignements;   c. la procédure d’approbation des plans relative à l’établissement ou à la modi- fication:   1. des installations à haute tension,   2.3 …   3. des installations électriques à courant faible, pour autant qu’elles soient  soumises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’or- donnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant  faible4.5   2 Elle est applicable dans son intégralité à l’établissement et à la modification des ré- seaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du  droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par  l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles  réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les  dossiers.        RO 2000 734  1 RS 734.0  2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).  3 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 371).  4 RS 734.1  5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).   734.25     Installations électriques   2 / 14   734.25   3 Elle n’est pas applicable à l’établissement ou à la modification:   a.6 des installations définies à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur  les installations à basse tension7;   b. des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les  matériels électriques à basse tension8;   c. des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les  appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères  explosibles9.   4 Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l’exploi- tation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l’ordonnance du  2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviai- res10.   Section 1a11 Procédure de plan sectoriel   Art. 1a12 Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel   1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d’une  tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel  (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d’office  ou sur demande de l’inspection ou du requérant. L’OFEN peut demander à ce dernier  les documents appropriés.   2 Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l’impact du projet  sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.   3 S’il constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du terri- toire et sur l’environnement, il indique au requérant que le projet n’est pas soumis à  l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s’il  existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit  être engagée.       6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021  (RO 2021 371).   7 RS 734.27  8 [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 an-  nexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2.  RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).   9 [RO 1998 963, 2007 4477 ch. IV 26, 2010 2583 annexe 4 ch. II 2 2749 ch. I 2, 2013 3509  annexe ch. 4. RO 2016 143 art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.6).   10 RS 742.142.1  11 Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009    (RO 2009 3507).  12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).     Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   3 / 14   734.25   Art. 1b13 Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et  procédure   1 Les projets suivants concernant des lignes d’une tension nominale égale ou supé- rieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les  dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayon- nement non ionisant (ORNI)14 peuvent vraisemblablement être respectées et si les  possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures ont été exploi- tées:   a. création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure  où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du  droit fédéral ou du droit cantonal;   b. remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où  leur tracé n’est pas déplacé ou l’est sur une longueur ne dépassant pas cinq ki- lomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du  droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de  substitution;   c. projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à  l’aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités,  telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;   d. projets pour lesquels le requérant démontre, à l’aide d’explications tech- niques, économiques et relatives à l’aménagement du territoire ainsi qu’au  droit de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être privilégiée.   2 L’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons con- cernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des  organisations nationales de protection de l’environnement. Après examen des prises  de position reçues, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.   Art. 1c15 Information préalable   Un projet qui est vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan  sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par la Commission fédérale de l’électri- cité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électri- cité16) ou qui est démontrée d’une autre manière peut être inscrit dans le plan sectoriel  comme information préalable.       13 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I  de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).   14 RS 814.710  15 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I   de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).  16 RS 734.7     Installations électriques   4 / 14   734.25   Art. 1d17 Préparation de la procédure de plan sectoriel   1 Avant de demander à l’OFEN de mener une procédure de plan sectoriel pour un  projet soumis à une obligation correspondante, le requérant conclut avec les cantons  concernés un accord de coordination qui règle notamment les points suivants:   a. les objectifs de projet;   b. les compétences pour l’organisation des différentes étapes;   c. la participation et l’information des communes;   d. le calendrier des étapes prévues;   e. la procédure d’adaptation de la planification cantonale.   2 Le requérant établit les documents permettant d’évaluer les zones de planification  possibles. Il doit en ressortir que le potentiel d’optimisation et de conflit concernant  l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.   3 Avec l’approbation des cantons concernés, le requérant peut également proposer une  seule zone de planification dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones  de planification n’est pas considérée comme suffisante. Une telle proposition doit être  motivée de manière détaillée.   Art. 1e18 Initialisation de la procédure de plan sectoriel   1 Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.   2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:   a. une justification du projet et des informations sur sa nécessité;   b. l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.   3 L’OFEN transmet les documents aux offices représentés au sein de la Conférence  de la Confédération pour l’organisation du territoire et leur demande d’émettre une  première prise de position. Le délai pour ce faire est de deux mois.   4 Après réception des prises de position, l’OFEN forme dans les deux mois un groupe  d’accompagnement spécifique au projet, qui est composé de représentants des ser- vices et organisations suivants, chaque service ou organisation y disposant d’une voix:   a. Office fédéral du développement territorial;   b. Office fédéral de l’environnement;   c. autres offices fédéraux concernés;   d. Commission fédérale de l’électricité;   e. inspection;   f. cantons concernés;       17 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I  de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).   18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).     Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   5 / 14   734.25   g. organisations nationales de protection de l’environnement;   h. requérant.   Art. 1f19 Détermination de la zone de planification   1 L’OFEN transmet au groupe d’accompagnement les documents sur la zone de pla- nification en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des zones de  planification potentielles avec ledit groupe.   2 Sur la base d’un examen d’ensemble, le groupe d’accompagnement recommande  une zone de planification à l’OFEN dans les deux mois suivant la réception de tous  les documents nécessaires. La zone de planification doit être suffisamment grande  pour permettre l’élaboration de plusieurs corridors de planification.   3 L’OFEN établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification  en s’appuyant sur la recommandation du groupe d’accompagnement et ouvre la pro- cédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du  28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)20.   4 Après avoir remanié le projet de la fiche d’objet et son rapport, l’OFEN mène une  procédure de consultation des offices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette  procédure, il demande au Conseil fédéral de déterminer la zone de planification.   5 Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de réponse unanime des membres du  groupe d’accompagnement, l’OFEN peut renoncer à la détermination formelle de la  zone de planification et communiquer cette dernière directement au requérant.    Art. 1g21 Détermination du corridor de planification   1 En règle générale, le requérant élabore au moins deux corridors de planification avec  la participation des cantons concernés et fournit les documents nécessaires à l’OFEN.   2 L’OFEN transmet les documents complets au groupe d’accompagnement dans les  30 jours suivant leur réception. Il peut organiser une visite des corridors de planifica- tion potentiels avec ledit groupe.   3 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents néces- saires, le groupe d’accompagnement recommande à l’OFEN, sur la base d’un examen  d’ensemble, un corridor de planification et la technologie de transport à utiliser, telle  qu’une ligne aérienne ou une ligne souterraine.   4 L’OFEN établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planifi- cation et la technologie de transport à utiliser en s’appuyant sur la recommandation  du groupe d’accompagnement et ouvre la procédure de consultation et de participation  en vertu de l’art. 19 OAT22.       19 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).   20 RS 700.1  21 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019    (RO 2019 1367).  22 RS 700.1     Installations électriques   6 / 14   734.25   5 Après avoir remanié le projet de la fiche d’objet et son rapport, l’OFEN mène une  procédure de consultation des offices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette  procédure, il demande la détermination du corridor de planification et de la technolo- gie de transport à utiliser:   a. au Conseil fédéral dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 1, OAT;   b.23 au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de  la communication (DETEC) dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.    Section 2 Procédure d’approbation des plans   Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande   1 Les dossiers de demande soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir  toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui  concernent:24   a.25 l’exploitant, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation proje- tée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;   b. les raisons du projet;   c. tous les aspects liés à la sécurité;   d. les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets;   e. l’incidence sur l’environnement et le paysage;   f. le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des  plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux;   g.26 le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan  sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.   1bis Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus per- formant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d’habitations situés en  dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le rac- cordement doit être jointe aux documents.27       23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023  (RO 2022 807).   24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).   25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).   26 Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009   (RO 2009 3507).   27 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).     Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   7 / 14   734.25   1ter Si des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les docu- ments visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation28.29  2 L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le  nombre des documents qui doivent lui être soumis.   3 Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve  que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux  règles techniques reconnues.   4 À la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les docu- ments qui ont servi à établir le dossier présenté.   5 Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés antérieu- rement, l’auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects  techniques.   Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone  d’interactions avec des installations à courant fort    1 Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions  avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents ac- compagnant le projet d’installation à courant fort.    2 Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’appro- bation visée à  l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations  électriques à courant faible30 doit être requise pour une installation à courant faible  existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant  fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de  l’installation à courant faible.   3 Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement  toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le  plan.   Art. 4 Piquetage   L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.   Art. 5 et 631       28  RS 711  29 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison   de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021   (RO 2020 3995).   30 RS 734.1  31 Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).     Installations électriques   8 / 14   734.25   Art. 6a32   Art. 6b33 Transmission à l’OFEN   1 Si durant la procédure, il s’avère qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord  pour régler les oppositions ou les divergences entre autorités fédérales concernées,  l’inspection transmet à l’OFEN dans les plus brefs délais, en particulier sans effectuer  d’autres investigations, le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de  position au sujet de la demande, pour la poursuite de la procédure et pour décision.   2 Dans les cas ci-après, l’inspection transmet à l’OFEN le dossier d’approbation des  plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, dans les 30 jours suivant  la réception de la prise de position des cantons concernés et des services compétents,  pour la poursuite de la procédure et pour décision:   a. la demande concerne un projet relevant d’un plan sectoriel;   b. la demande a fait l’objet de plus de 30 oppositions;   c. un règlement à l’amiable des oppositions semble être d’emblée voué à l’échec.   3 Le DETEC peut régler d’autres modalités par voie d’ordonnance.   Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure   Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procé- dure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux  organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.   Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection34   1 En règle générale, l’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les  délais suivants:   a. dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission  aux cantons et aux services fédéraux concernés;   b. 30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des  négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.   2 Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:   a. à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;   b. à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.35       32 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Abrogé par le ch. I de l’O  du 9 oct. 2013, avec effet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).   33 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023  (RO 2022 807).   34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).   35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).     Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   9 / 14   734.25   3 Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable  à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.   Art. 8a36 Délais de traitement pour l’OFEN   1 En règle générale, l’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais  suivants:   a.37 …   b.38 trois mois à compter de la transmission du dossier par l’inspection jusqu’à la  conduite de négociations sur les oppositions;   c. huit mois pour l’établissement de la décision après la conclusion des négocia- tions concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.   2 Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:   a. à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;   b. à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.   Art. 8b39 Suspension   Si le requérant a besoin de plus de trois mois pour adapter les documents de demande,  élaborer des variantes de projet ou mener des négociations avec les autorités et les  opposants, la procédure est suspendue jusqu’à ce que sa réouverture soit demandée.   Art. 9 Autorisation partielle40   1 …41   2 Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour  autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.   Art. 9a42 Exceptions à l’obligation d’approbation des plans   1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour des travaux d’entretien et des  petites modifications techniques des installations lorsqu’aucune conséquence particu- lière pour l’environnement n’est à escompter.       36 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).   37 Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).  38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023   (RO 2022 807).  39 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013   (RO 2013 3509).  40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).  41 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1367).  42 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I   de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).     Installations électriques   10 / 14   734.25   2 On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation  d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:   a. le remplacement équivalent de parties de l’installation;   b. les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposi- tion ainsi que les mesures d’assainissement, et   c. le renouvellement de la peinture extérieure des parties de l’installation dans la  même couleur.   3 On entend par petites modifications techniques, les modifications qui n’altèrent pas  sensiblement l’aspect extérieur de l’installation:   a. le remplacement des fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres  optiques intégrés ainsi que leur utilisation pour acheminer les données de l’ex- ploitant ou de tiers;   b. les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes, pour  autant que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI43 ne  soit pas augmenté durablement;   c. le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;   d. le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles  d’un autre type de construction, pour autant que la configuration dans les tubes  ne change pas et que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2,  ORNI ne soit pas augmenté durablement, et   e. le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des trans- formateurs de même type dotés d’une puissance supérieure.   4 En cas de doute concernant des travaux d’entretien, l’inspection décide de l’obliga- tion d’approbation des plans.   5 L’exploitant présente par écrit les petites modifications techniques à l’inspection  avant l’exécution envisagée. L’inspection indique dans les 20 jours suivant la récep- tion de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.   6 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications et les travaux  d’entretien effectués.   Art. 9b44 Zones réservées et alignements   1 La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées  et des alignements.   2 L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées.       43 RS 814.710  44 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019    (RO 2019 1367).     Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   11 / 14   734.25   Art. 9c45 Assouplissements de la procédure   Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure  à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un  traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la pro- tection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter  les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le  projet grâce à la prise de position du canton.   Art. 9d46 Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits   Si des droits doivent être renouvelés ou acquis en plus pour une installation existante  au bénéfice d’une décision entrée en force sans que celle-ci ne soit modifiée sur le  plan architectural, la procédure relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930  sur l’expropriation47 et aucune approbation des plans n’est requise.   Section 3 Début des travaux et mise en service   Art. 10 Début des travaux   1 La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque l’ap- probation des plans est entrée en force.   1bis L’autorité compétente peut permettre, par le biais de l’approbation des plans, le  début immédiat des travaux de construction de l’installation ou de parties de l’instal- lation dans la mesure où:   a. il n’y a pas d’opposition non traitée;   b. il n’a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spé- cialisés de la Confédération, et   c. le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible.48   2 Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan ap- prouvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifica- tions qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend  une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procédure  d’approbation.   3 Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’ap- probation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons  de l’installation qui ne sont pas concernées.       45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).   46 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019   (RO 2019 1367).   47 RS 711  48 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013   (RO 2013 3509).     Installations électriques   12 / 14   734.25   Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans   Si l’exécution d’un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d’une année  et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la décision, la pro- rogation de l’approbation des plans doit être demandée à l’inspection.   Art. 12 Mise en service   L’entreprise doit notifier par écrit à l’inspection l’achèvement de l’installation et  joindre une confirmation du constructeur mentionnant que l’installation correspond  aux prescriptions de la législation et aux règles reconnues de la technique.   Art. 13 Contrôle   L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des tra- vaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans  approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.   Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité    Art. 14 Plans d’ensemble   1 Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d’ensemble de leur réseau.  Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des  services cantonaux compétents.   2 Le plan d’ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport  aux installations existantes.   Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions   1 Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’instal- lation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.   2 Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’ap- préciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèlement de  l’installation, doivent être annoncés à l’inspection.   3 Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont sou- mises à l’approbation de l’inspection, avec les documents y relatifs.      Procédure d’approbation des plans des installations électriques. O   13 / 14   734.25   Section 5 Frais de publication49   Art. 1650   Art. 17 …51   Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encaissés  directement par l’organe de publication auprès de ce dernier.   Section 6 Dispositions finales   Art. 17a52 Dispositions transitoires relatives à la modification du  9 octobre 2013   1 Les art. 1b à 1d s’appliquent uniquement pour les procédures de plan sectoriel pour  lesquelles les documents visés à l’art. 1b, al. 3, de la présente ordonnance sont déposés  après l’entrée en vigueur de la présente modification. Toutes les autres procédures de  plan sectoriel continuent d’être menées en vertu du droit précédemment en vigueur.   2 Sur demande du requérant, l’OFEN peut appliquer les art. 1b à 1d aux demandes  déposées après le 1er juillet 2013, dans la mesure où aucun des services et organisa- tions visés à l’art. 1c, al. 1, ne s’y oppose.   Art. 18 Abrogation du droit en vigueur   L’ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installa- tions à courant fort53 est abrogée.   Art. 19 Modification du droit en vigueur   …54   Art. 20 Entrée en vigueur   La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2000.       49 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de  l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).   50 Abrogé par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, avec  effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).   51 Abrogé par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, avec  effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).   52 Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013  (RO 2013 3509).   53 [RO 1991 1476, 1992 638 2499 art. 15 ch. 2, 1997 1016 annexe ch. 4, 1998 54 annexe  ch. 3, 1999 704 ch. II 19 754 annexe ch. 2]   54 Les mod. peuvent être consultées au RO 2000 734.     Installations électriques   14 / 14   734.25       	Section 1 Objet et champ d’application 	Art. 1  	Section 1a  Procédure de plan sectoriel 	Art. 1a  Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel 	Art. 1b  Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure 	Art. 1c  Information préalable 	Art. 1d  Préparation de la procédure de plan sectoriel 	Art. 1e  Initialisation de la procédure de plan sectoriel 	Art. 1f  Détermination de la zone de planification 	Art. 1g  Détermination du corridor de planification  	Section 2 Procédure d’approbation des plans 	Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande 	Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort 	Art. 4 Piquetage 	Art. 5 et 6 	Art. 6a 	Art. 6b  Transmission à l’OFEN 	Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure 	Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection 	Art. 8a  Délais de traitement pour l’OFEN 	Art. 8b  Suspension 	Art. 9 Autorisation partielle 	Art. 9a  Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 	Art. 9b  Zones réservées et alignements 	Art. 9c  Assouplissements de la procédure 	Art. 9d  Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits  	Section 3 Début des travaux et mise en service 	Art. 10 Début des travaux 	Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans 	Art. 12 Mise en service 	Art. 13 Contrôle  	Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité 	Art. 14 Plans d’ensemble 	Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions  	Section 5 Frais de publication 	Art. 16 	Art. 17 …  	Section 6 Dispositions finales 	Art. 17a  Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 2013 	Art. 18 Abrogation du droit en vigueur 	Art. 19 Modification du droit en vigueur 	Art. 20 Entrée en vigueur