วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปลัดเกษตรฯ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อน 4 คณะอนุกรรมการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านระบบทางไกลออนไลน์Application Zoomโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งปัจจุบัน(ข้อมูลณวันที่16มิ.ย. 64)มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ29,365รายแบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไปจำนวน28,009รายและเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่(5ประสานฯ)จำนวน1,356รายมีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล14,061รายมีการอบรมกระบวนการเรียนรู้4เวทีให้แก่เกษตรกรทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิตการรวมกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีการขุดสระเก็บกักน้ำรอบที่1จำนวน18,196ราย/ 1,981ตำบลมีผลการดำเนินงานที่ขุดเสร็จแล้ว7,514รายอยู่ระหว่างการดำเนินการ10,682รายรอบที่2จำนวน11,636ราย/ 1,673ตำบลอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ1ตำบล1กลุ่ม20เกษตรทฤษฎีใหม่ของคณะอนุกรรมการฯ4คณะได้แก่1)คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาพื้นที่โดยได้มีการเร่งรัดดำเนินการในส่วนของการขุดสระเก็บน้ำทั้งในส่วนของการปรับแก้ไขรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบราชการการดำเนินการให้ทันเวลารวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ2)คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดมีเป้าหมายในการดําเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลต้นแบบอย่างน้อยจังหวัดละ1ตําบลในพื้นที่ดําเนินการ70จังหวัดโดยได้กําหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพประสานติดตามผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลต้นแบบด้านพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับภูมิภาคแบ่งเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์รับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือ16จังหวัดกรมปศุสัตว์รับผิดชอบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก22จังหวัดและกรมประมงรับผิดขอบจังหวัดในภาคใต้14จังหวัด
ทั้งนี้ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน8ขั้นตอนคือ(1)การคัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการขุดสระเรียบร้อยแล้วภายในวันที่30มิ.ย. 64 (2)การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดทําแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มที่คัดเลือกภายในวันที่30ก.ค. 64 (3)การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต/การตลาดภายในวันที่30ก.ค. 64 (4)กลุ่มต้นแบบเริ่มดําเนินการผลิตตามแผนตั้งแต่ส.ค. 64 (5)การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มต้นแบบฯตามแผนพัฒนาภายในวันที่30ก.ย. 64 (6)การส่งเสริมการจําหน่ายผลผลิต(ต.ค. –ธ.ค. 64)ทั้งผลผลิตฤดูการผลิต1ภายในเดือนธ.ค. 64เป้าหมายเพื่อการบริโภคลดรายจ่ายเหลือขายตลาดในชุมชนและการพัฒนาสู่การผลิตเพื่อจําหน่ายมากขึ้นในฤดูกาลผลิตถัดไป(7)การผลักดันสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนภายในธ.ค. 2564และ(8)พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่3)คณะอนุกรรมการด้านการติดตามงานในพื้นที่เร่งรัดดำเนินการติดตามผ่านระบบสารสนเทศทั้งกำหนดแนวทางในการถาม-ตอบข้อมูลโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและ4)คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลได้มีการติดตามประเมินผลครั้งที่1ระหว่างเดือนก.พ. -มี.ค. 64ในพื้นที่กลุ่มตัวอย่าง35จังหวัดจำนวน1,661รายทั้งเกษตรกรผู้รับจ้างงานและเจ้าหน้าที่พบว่า1)การส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกอบรมหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)ทำให้การส่งเสริมองค์ความรู้และฝึกอบรมดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ13 2)ในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากต้องดำเนินการภายหลังจากการขุดสระเก็บน้ำและการปรับปรุงบำรุงดินและ3)เกิดกระแสเงินหมุนเวียนจากการจ้างแรงงานในชุมชนและการจัดจ้างขุดสระรวม433ล้านบาท
"อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายถูกต้องและทันเวลาโดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19โดยจะนำแนวทางดังกล่าวไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป"ดร.ทองเปลวกล่าว