扶桑町児童センター

扶桑町児童センター（ふそうちょうじどう - ）は、愛知県丹羽郡扶桑町にある児童館。愛称はひまわり。
沿革.
千田案（2017年 - 2020年）.
扶桑町には児童館が一つもなく、第10代扶桑町長千田勝隆の初当選時からの公約の一つが、この児童館建設であった。児童館と保健センターの機能を組み合わせた「まちの子育て基地」が目標で、千田は「スーパー児童館」と称し、自らの「ライフワーク」として計画を推進していた。2017年（平成29年）に基本設計や住民の意見集約を始め、2018年（平成30年）には完成予想図を公開。2019年（令和元年）に開館が2021年度に変更されたが、2020年度までの2年間で計6億1300万円を投じていよいよ着工。2020年（令和2年）、建設地が扶桑町立扶桑中学校の敷地内に変更されたほか、2019年の着工予定が1年延期となり、2020年夏頃に着工予定であることなどが発表された。2021年後半に保健センター部分、2022年初めに児童館部分のオープンを目指していた矢先、千田が町長選に落選。千田に代わって当選したのは児童館建設費の見直しを訴える鯖瀬武だった。
鯖瀬案（2020年 - 2022年）.
2020年（令和2年）6月9日、鯖瀬は建設計画について「着工を見送る」と答弁。「新型コロナウイルスへの対応を最優先し、財政出動もあり得る中、建設費だけで6億円近い事業を今スタートさせることは住民の理解を得るのが難しい。着工をいったん見送り、問題点の解消とコロナ収束・経済回復の状況を見定めて計画を進めることが最適との結論に至った」と述べた。9月8日、扶桑町議会9月定例会で開館について「2023年を目標にする」と明らかにした。千田案では保健センターを併設する複合施設だったが、鯖瀬は機能を分離するよう見直し、児童館単独の建設に切り替えた。2021年、整備に1億4420万円を計上し着工。2021、22年度にかけて約3億6000万円で建設する予算案が発表された。2022年、整備に3億2600万円を計上。建設工事は2022年末に終わり、年明けから備品を購入する予定である。
名称.
千田案では児童館と保健センターの機能を組み合わせた複合施設の予定だったため、当初は「多機能児童センター」という仮称が用いられていた。鯖瀬案でこの点が見直され、児童館単独での建設計画に切り替えられたため、施設名称から「多機能」という単語が外され「扶桑町児童センター」に決定した。また、愛称は扶桑町が子育て支援センター利用者を中心として募集し、町内保育園の年長児が選んだ結果、「ひまわり」に決定した。町の花ひまわりのように明るく元気な笑顔があふれる場所となるよう願いが込められている。