沖縄アリーナ

沖縄アリーナ（おきなわアリーナ）は、沖縄県沖縄市のコザ運動公園（沖縄市総合運動場）にある多目的アリーナ。
概要.
アリーナが建設する以前は闘牛場があり、2017年10月の「ORANGE RANGE presents テレビズナイト017 in 闘牛場 FINAL」をもって閉場。同地に1万人規模の全天候型アリーナの建設を進めることとなった。
概算事業費は、概算で本体（地上5階、鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造・延べ面積約2万6,200平方メートル）の工事費が約135億7200万円、外構工や駐車場整備などを含むその他工事費を22億8,500万円と算出（什器備品、設計費、消費税を除く）。事業収入は年間3億3,000万円、支出も同額と想定。健全な経営が行われれば、年間4,000万円程度の指定管理料で維持できると試算している。また、経済波及効果は建設時約267億円、単年度運用時で約133億円と試算している。
琉球ゴールデンキングスのスポーツ興業を中心に、コンサートや展示会などにも対応できるようにする。また、バスや駐車場を含む交通面の整備、周辺地域や飲食・宿泊業などの付帯産業と連携を進め、経済波及効果の最大化、防災拠点としての役割も持たせる。
なお、2023年にフィリピン・インドネシアとの共催で開催される「2023年FIBAバスケットボール・ワールドカップ」の会場となる。
施設.
多種多様なイベントに対応するため、観客からの近さや角度を含め、観戦環境の向上にこだわった設計になっており、八角形の外形、すり鉢状に配置されたスタンドは、沖縄アリーナのポイントになっている。観客席には、全長約228mのリボンビジョンを設置。3階には「スイートルーム」、テーブル付きの観客席「テーブルシート」のほか、4階には「シアターシート」、5階にはアリーナ会場の内部と外部を見渡せる「パノラマラウンジ」を備えている。観客席以外にも子供が遊べる「ファミリーコンコース」、そして1階、3階、4階、5階には「ロビー&ラウンジ」を設けている。
このほか、サブアリーナやコンコースも配置しており、災害時にはアリーナ全体で県の広域物資拠点（一次拠点）の役割も果たすことになる。
屋根架構は、67mのボックストラスを柱で支持し、そのボックストラスをトラスで支持する構造である。また、トラスの軽量化も図りつつ、天井架構に特殊照明、総重量30tにもなる大型映像装置などの演出機構の構築を可能としている。
コンクリート床仕上げのイベントフロアは、県内最大の床面積を誇る。アリーナの天井から510インチの大型映像装置（幅11.25m、高さ6.25m、奥行5.5m）が吊り下げており、試合や音楽コンサートなど、多種多様なイベントでの演出に活用できる設計になっている。また、アリーナの照明は、国際バスケットボール連盟の基準を満たす照明になっている。
メインアリーナは可動席を収納した場合、最長48.35m×61.35m、八角形で約2,600㎡のスペースを確保できる。
2021年4月11日、アリーナのビルディングゾーンに、琉球ゴールデンキングスのグッズなどを扱う「沖縄アリーナショップ」をオープン。2023年5月3日には、同じくビルディングゾーンに、キングスの歴史やアリーナの魅力を感じられる「沖縄アリーナカフェ」をオープンした。
沿革.
2016年9月15日、沖縄市は「（仮称）沖縄市多目的アリーナ施設等整備全体計画調査業務報告書」を公表。同地に1万人規模のアリーナ施設の建設を進めることになった。2016年度中に実施設計を終え、当初は17年末に本体工事に着工し、2020年度にオープンする予定であった。
2018年.
9月25日起工。施設は、米軍再編事業の進展に応じて支給される「再編推進事業補助金」などを活用する。メインアリーナとサブアリーナ、多目的室を設け、2020年9月の工事完了を目指している。天候に左右されない沖縄県内初の「全天候型大規模アリーナ」として、スポーツやコンサートなどのエンターテイメント事業の開催を見込む。
2019年.
7月10日、琉球ゴールデンキングスを運営する、沖縄バスケットボール株式会社のグループ会社「沖縄アリーナ株式会社」が、アリーナの指定管理者の候補者として決定。また同日、琉球ゴールデンキングスはエイベックスとの業務提携の合意を発表。アリーナエンタテインメントにおける取り組みが進められることになる。
9月6日、2021年のB.LEAGUE ALL-STAR GAMEの開催を発表した。
2020年.
2月18日、沖縄市から、自然災害の発生による工期延長により、実施予定日までの竣工の確約が難しいことから、2021年に予定していたオールスターゲームの開催を、2022年に延期することを発表した。着工した2018年8月ごろには廃棄物混じり土が見つかり、2019年1月には環境基準値の5倍を上回る六価クロムが検出。さらに同年に発生した台風の影響により、アリーナ建設が遅延されていた。
5月11日、FIBA（国際バスケットボール連盟）は「2023年FIBAバスケットボール・ワールドカップ」の日程を発表した。アリーナでは、8カ国で構成される1グループの予選ラウンドなどが行われる。
8月7日、沖縄市議会で建設工事の請負契約変更議案を全会一致で可決。総事業費は予定金額より約2億8000万円増額し、約162億3000万円となった。また、台風に伴う建設資材の遅れなどを踏まえ、2021年3月までの完成が決まった。
2021年.
4月10日から5月末まで「プレオープニングイベント」を開催。6月からの本格稼働開始前に、B.LEAGUE 2020-21シーズンにおける、琉球ゴールデンキングスのホームゲームを実施。さらにチャンピオンシップに関し、ホーム開催権を獲得した場合には、沖縄アリーナで開催することになっている。
その後、4月10日、11日のBリーグ公式戦の開催中止を4月1日に発表。試合に代わる代替イベントとして、4月11日に「Our First Games」を開催した。