久木田純「国際協力のためのコンピテンシーをどう養うか」、シンポジウム「流動化する国際社会で活躍できる人材育成にむけて－海外インターンシップのこれから」「魅力ある大学院教育」イニシアチブ、広島大学大学院国際協力研究科、2007年（基調講演）久木田純「国連でインターンのすすめ」、外務省・国連フォーラム共催「国連インターン・セミナー」、日本ユニセフ協会、2009年（基調講演）　「国際現場でのコミュニケーション力」、西南学院大学、2012年（講演）「地球規模課題の解決へ貢献するグローバル人材とは？国連職員に求められるコンピテンシー」、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科、2013年（セミナー）"From the Millennium Development Goals to the Post-2015 Development Agenda"、Waseda GSAPS Seminar Lecture、Waseda University Graduate School of Asia-Pacific Studies、2013年（セミナー）
久木田純「概説・エンパワーメントとは何か」『現代エスプリNo 376』至文堂、1998年、10−34ページ同「植民地主義とアパルトヘイト」44-61ページ同「総括・エンパワーメントのダイナミックスと社会変革」183−194ページワシントンDC開発フォーラム「開発パートナーシップにおける日本のリーダーシップー日本・UNICEF事業協力を例に考える」政策研究大学院大学、2002年 No13 「国際協力に必要なコア・コンピテンシーとはー国際協力の現場から」『外交フォーラム2007年１月号』、都市出版、2007年久木田純「開発パラダイムはシフトしたかー国際協力と研究者：現場から望むこと」『アジ研ワールド・トレンド　2010年9月号』、アジア経済研究所、2010年 「ポスト２０１５開発アジェンダのゆくえ：地球規模開発アジェンダ作りに参加しよう」、国連フォーラム「私の提言」第３２回、2013年
久木田純「集団間関係ならびに個人・集団の達成度が集団内・集団間の報酬分配におよぼす効果」、実験社会心理学研究第２３巻、1984年、125-137ページ久木田純・狩野素朗「報酬分配事態における状況規範のとり入れおよび印象操作機制の実験的検討」、九州大学教育学部紀要第２９巻、1985年、121-127ページ
久木田純「第２章　対人相互作用「公平と公正」」狩野素朗著『個と集団の社会心理学』ナカニシヤ出版、1985年　久木田純「第５章医療コストの受益者負担と自己管理」社会開発研究会編『入門社会開発—住民が主役の途上国援助』国際開発ジャーナル、1995年　久木田純「第８章開発援助と心理学」佐藤寛編『援助研究入門—援助現象への学際的アプローチ』アジア経済研究所、1998年　久木田純・渡辺文雄共編著『現代のエスプリNo.376エンパワーメント：人間尊重社会の新しいパラダイム』至文堂、1998年久木田純著『東ティモールの現場から：子どもと平和構築』木楽舎ソトコト新書、2012年
国際ロータリー財団国際親善フェロー世界銀行総裁賞（世界ポリオ根絶事業への国連・世銀・ロータリー財団・ビルゲイツ財団基金の連携枠組み構築に対し、UNICEFを代表して受賞）東ティモール共和国勲章受勲
日本グループ・ダイナミクス学会（1989年12月まで、1981年から1986年まで同学会「実験社会心理学研究」編集幹事）国際開発学会、日本国際連合学会、日本社会心理学会、グローバル人材育成教育学会会員
第3工区は熊谷組により、筒石斜坑によって1966年（昭和41年）8月に斜坑坑底（米原起点344 km 545 m）へ取り付き、直江津方と米原方の2方向へ掘削を開始した。直江津方は底設導坑先進上部半断面掘削逆巻工法で掘削し、米原起点344km 700 m 前後の280 m では筒石駅を設置するため、通常断面より側幅が1.3 m 広い特殊断面を掘削した。この区間は順調に進行し、1967年（昭和42年）3月に工区境に達し、4月7日に第4工区と貫通し、頸城トンネル各工区間で最初の貫通となった。一方米原方は、請負者の希望により当初からサイロット工法を採用して掘削した。しかし直江津方が第4工区と貫通した1967年（昭和42年）4月ごろ、左右の側壁導坑が800 mほど米原方へ進んだところで両導坑とも650〜700m 間で強大な地圧を受け支保工が変形し、一旦以奥での作業を中止しこの区間の支保工補強に専念した。それでもなお強大な荷重から補強の必要が生じ、縦横に丸太などで柱・横はりを施工したため導坑は通行不能となり、以奥での切羽は作業を中止した。。その後数か月かけ当該区間の導坑縫返し、仮巻コンクリートを実施し、同年8月に導坑掘削を再開したが、この区間を含む約200 m 間では後に側壁コンクリート押出し現象が発生し、一部は手直しとなった。それでも翌1968年（昭和43年）夏には無事濁澄川下部のベントナイト層区間の施工を完了した。なお、着工から約18か月を経過した段階で、第1工区から第3工区（およびその未契約区間）の工程に不安を持たれたことから、濁澄川の谷に大藤崎斜坑を新設し、米原方の590 m （米原起点342 km 310 mから342 km 900 m）については、大藤崎斜坑からの施工を行った。このことや、第2工区側の掘削停止期間の関係もあり第2工区との境界における600 m の未契約区間は、すべて第3工区の担当となった。