INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 3

2. projektets status 3

2.1. Överblick över framstegen under rapporteringsperioden 3

2.2. Den tekniska ramen för slutförandet av projektet 4

2.3. Förberedelser för det andra etappmålstestet 4

2.4. Förberedelse för det övergripande testet 5

2.5. Förberedelser för migrering 5

2.6. SIS II-nätet 7

2.7. Operativ förvaltning 7

2.8. Säkerhet 7

3. Förvaltning 8

3.1. Ekonomiska konsekvenser 8

3.2. Projektförvaltning 9

3.2.1. Stödgruppen för det globala SIS II-programmet 9

3.2.2. SISVIS-kommittén (SIS II) 9

3.2.3. Nationell planering och samordning 10

3.2.4. Rådet 10

3.2.5. Europaparlamentet 10

4. Prioriteringar inför nästa rapporteringsperiod 11

5. Slutsatser 11

1. INLEDNING

I denna lägesrapport beskrivs kommissionens arbete under första halvåret 2011 med att utveckla den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och förbereda migreringen från SIS 1+ till SIS II. Rapporten läggs fram för rådet och Europaparlamentet i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 1104/2008 och i rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

2. projektets status

2.1. Överblick över framstegen under rapporteringsperioden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) noterade vid sitt möte i oktober 2010 den nya övergripande tidsplanen och budgeten för SIS II och uppmanade samtliga berörda parter att dra nytta av denna nya dynamik och vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra projektet.

Efter antagandet av rådets slutsatser i oktober 2010 har alla berörda parter gjort sitt yttersta för att leverera sina respektive delar av SIS II. Den tekniska utvecklingen av det uppdaterade centrala SIS har kommit en god bit på väg, med omfattande testning både för det centrala systemet och för medlemsstaterna. Alla eventuella frågor diskuteras med berörda parter så att riskerna kan åtgärdas och minskas på ett tidigt stadium.

Avtalet från slutet av 2010 om de slutliga tekniska specifikationer som styr samspelet mellan det centrala systemet och de nationella systemen, var en förutsättning för att den tekniska utvecklingen av projektet skulle kunna slutföras. Processen för godkännande av specifikationerna genomfördes och avslutades. Kontraktet med huvudentreprenören för systemutvecklingen, som innefattar de slutgiltiga antagna uppdaterade kraven för SIS II, undertecknades den 29 november 2010.

Tidigare under rapporteringsperioden uppmärksammades medlemsstaterna på två risker, nämligen tillgången till en SIS 1+-testmiljö, och b) medlemsstaternas beredskap att delta i kampanjer med utvidgade överensstämmelsetest ( extended compliance test , CTE). Tack vare att dessa frågor kunde identifieras på ett tidigt stadium har man kunnat vidta gemensamma åtgärder för att minska riskerna.

Efter en utvecklingsfas där både de centrala och nationella systemen uppgraderades för att motsvara de nya specifikationerna, gick de berörda parterna vidare till testningen.

- På central nivå genomfördes leveranstestet ( factory acceptance test ) med framgång.

- På nationell nivå inleddes i april det första i raden av utvidgade överensstämmmelsetest för att kontrollera samstämmigheten mellan det centrala systemet och de nationella systemen.

Den fortsatta utvecklingen av projektet förlöper smidigt och i en positiv och konstruktiv anda.

2.2. Den tekniska ramen för slutförandet av projektet

Kompletterande hårdvara för idrifttagandet

All kompletterande hårdvara till reservcentralenheten i Österrike levererades enligt planerna. Den återstående hårdvaran till den centrala enheten levererades i Strasbourg den 25 januari 2011, efter att huvuddelen av den nya hårdvaran hade levererats i Strasbourg den 17 december 2010.

Utveckling av de nationella SIS II-systemen

Den 22 december 2010 sände kommissionen en skrivelse till medlemsstaterna med en ny bekräftelse av den slutgiltiga, stabila statusen för dokumentet för gränssnittskontroll (ICD) 3.0. Denna version utgör det referensdokument som både det centrala systemet och de nationella systemen måste anpassas till. Medlemsstaterna uppmanades att vidta nödvändiga åtgärder för den nationella utvecklingen och planeringen av testningen för SIS II för att vara redo för de första formella testen med det centrala systemet som inleddes i maj 2011.

Test

En workshop om testning hölls den 11–12 januari 2011, med inriktning på testplanen och teststrategin. Den rådgivande testgruppen (TAG) behandlade den 25 januari 2011 de sista återstående synpunkterna från medlemsstaterna om förslaget till teststrategi för SIS II och avslutade detta arbete. Detta gjorde det möjligt för kommissionen att den 23 februari 2011 lägga fram SIS II-testplanen och förslaget till SIS II-teststrategi för SISVIS-kommittén för godkännande. Kommittén lämnade ett positivt utlåtande.

Eftersom det finns tillgång till åtta testmiljöer för de utvidgade överensstämmelsetesten kan medlemsstaterna utföra testningen i fyra grupper med högst åtta medlemsstater i varje grupp. I början av testperioden uppstod vissa problem vid fördelningen av medlemsstater jämnt över grupperna.

I enlighet med den övergripande tidsplanen påbörjade man därefter de första informella delarna av överensstämmelsetesten för grupp 1 den 12 april 2011, och påbörjade de formella delarna den 23 juni 2011. Med hjälp av överensstämmelsetesten kan medlemsstaterna visa att deras uppdaterade nationella system överensstämmer med ICD 3.0. De återstående tre grupperna kommer att genomföra testen i en följd fram till slutet av 2011.

Om medlemsstaterna inte kan genomföra testen enligt planerna kan detta få konsekvenser för den övergripande tidsplan för projektet som lades fram för rådet i oktober 2010. Kommissionen och SIS II-arbetsgruppen är medvetna om att detta kan bli ett problem. De har utnyttjat erfarenheterna från den första gruppen och samarbetat nära för att de lediga tiderna i testschemat ska kunna utnyttjas så flexibelt som möjligt och schemat anpassas till ändringar med kort varsel när det gäller medlemsstaternas möjligheter att genomföra testen.

2.3. Förberedelser för det andra etappmålstestet

Medlemmarna i stödgruppen för det globala SIS II-programmet och kommissionen inledde förberedelserna för det andra etappmålstestet. Det kommer att bli nödvändigt att utarbeta ett kravdokument som kommer att ligga till grund för testkonstruktionsbeskrivningarna för det andra etappmålstestet under nästa rapporteringsperiod.

2.4. Förberedelse för det övergripande testet

Ett möte med stödgruppens medlemmar och den tekniska rådgivaren till rådets arbetsgrupp för Schengenfrågor (SIS-TECH-gruppen) ägde rum i Strasbourg den 8 februari 2011. Mötet hade fokus på den verksamhet i samband med det övergripande testet som föreskrivs i de rättsliga instrumenten för migreringen[1]. Man uppnådde klargöranden, överenskommelser, potentiella lösningar på viktiga frågor och fattade beslut om åtgärder och tidsramar för en rad olika verksamheter.

2.5. Förberedelser för migrering

Test av konverteraren

För en framgångsrik migrering från SIS 1+ till SIS II ska en tillfällig migreringsarkitektur inrättas. Denna ska omfatta en konverterare som ska omvandla data åt båda hållen mellan det nuvarande C.SIS och det centrala SIS II och hålla båda systemen synkroniserade under den tid som medlemsstaterna behöver för att gå över från det gamla till det nya systemet[2].

En sådan central del av migreringen kräver grundlig testning. För att detta krävs en SIS 1+-testmiljö. Tanken var ursprungligen att den befintliga C.SIS-testmiljön skulle användas. I slutet av 2010 meddelade Frankrike kommissionen att den miljö som hade varit avsedd för dessa test inte längre var tillgänglig, eftersom den skulle behövas för uppgraderingen av SIS 1+, som hade försenats.

Problemet med tillgången till SIS 1+-testmiljön konstaterades utgöra en allvarlig risk för den övergripande tidsplanen för SIS II. För att mildra konsekvenserna av problemet diskuterade kommissionen och de franska myndigheterna pragmatiska och operativa alternativ, inbegripet att fastställa lediga tidsintervaller i schemat i den befintliga miljön som kan utnyttjas för SIS II-testning. Med tanke på testningens omfattning och varaktighet stod det dock klart att en särskild miljö är det enda verkliga alternativet.

Kommissionen, biträdd av stödgruppen, arbetade för att finna en beredskapslösning. Denna analys utmynnade återigen i slutsatsen att det inte fanns något annat realistiskt alternativ än att köpa en ny SIS 1+-miljö (från leverantören av det nuvarande SIS 1+-systemet). Det var nödvändigt att samarbeta nära med Frankrike, eftersom den franska tekniska personalen hade de bästa förutsättningarna att fastställa de exakta kraven på den utrustning som behövs och för att se till att den nya testmiljön kan samordnas fullt ut med SIS 1+ även om detta utvecklas vidare.

Denna beredskapslösning har naturligtvis konsekvenser både för budgeten och tidsplanen.

- När det gäller tidsplanen tar det 19 veckor att ta en sådan miljö i drift. Den övergripande tidsplanen anpassades till detta så att man kunde genomföra verksamheten parallellt med de nuvarande uppgifterna inom projektet. Den relativt långa tidsperioden berodde på det faktum att den enda leverantören prioriterade uppgraderingen av SIS 1+ och ville inte inrätta en särskild grupp för SIS II-projektet.

- I budgethänseende kommer den nya testmiljön att kosta ungefär 3 miljoner euro, som ska betalas från EU:s budget. Priset inkluderar inte de löpande kostnaderna för driften av systemet.

Kommissionen hade två mål när det gällde att undanröja denna risk: att undvika eventuella negativa följder för den övergripande tidsplanen för SIS II och undvika störningar i det pågående arbetet med uppgraderingen av SIS 1+ som utförs av Frankrike. Båda målen nåddes och risken minskades. Beslutet om tilldelning av kontrakt för upphandlingen av SIS 1+ till leverantören offentliggjordes den 11 juni 2011. Upphandlingsförfarandena slutfördes och risken kontrolleras kontinuerligt.

En grundläggande fråga måste dock framhållas i detta sammanhang. Även om inverkan på den övergripande tidsplanen kunde mildras på detta stadium bör det erinras om att lösningen att köpa en ny testmiljö har budgetkonsekvenser för systemutvecklingen på central nivå. Dessa utgifter förutsågs inte när kommissionen rapporterade om den övergripande budgeten och tidsplanen för rådet i oktober 2010.

Planeringen av migreringen

Kommissionen har samarbetat nära med huvudentreprenören för systemutvecklingen och med medlemsstaternas experter för att utarbeta den detaljerade planen för migreringen från SIS 1+ till SIS II.

Den 23 februari 2011 avgav SISVIS-kommittén ett positivt yttrande om tre viktiga dokument som migreringen ska bygga på, nämligen migreringsplanen, teststrategin och testplanen för SIS II.

Migreringsplanen har utformats för att tillgodose medlemsstaternas experters tekniska behov och i den beaktas därför den tekniska lösning som experterna föredrar. Eftersom den dock inte är förenlig med de rättsliga instrumenten för migreringen avser kommissionen att i början av 2012 lägga fram ett förslag om en ändring av den rättsliga ramen för att anpassa de rättsliga bestämmelserna till denna tekniska lösning.

För att migreringen ska genomföras på ett smidigt sätt måste frågan om uppgifternas kvalitet ägnas särskild uppmärksamhet. Endast uppgifter som uppfyller kvalitetskraven enligt SIS 1+ kan migreras till SIS II. Uppgifter som inte uppfyller dessa datakvalitetskrav måste ”rensas” före övergången till SIS II, eftersom en överföring i annat fall inte är möjlig. Tekniskt sett innebär detta att sådana uppgifter antingen måste uppfylla kraven eller utgå. Det polska ordförandeskapet har utsett rensningen av uppgifter till ett prioriterat område för andra hälften av 2011.

Vid arbetsgruppsmöten har medlemsstaterna tagit upp frågan om migrering av Sirene. Sirenekontoren i medlemsstaterna ska nämligen gå över från de nuvarande SIS 1+ Sirene-systemen till de nya SIS II Sirene-systemen. I de rättsliga instrumenten för migreringen anges att de medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska genomföra funktionella Sirenetester[3]. Kommissionen inser vikten av detta arbete, som utförs inom ramen för rådet, och dess betydelse för att projektet som helhet ska lyckas.

Kommissionen stödde det ungerska ordförandeskapets förslag om att analysera frågorna, utreda vad som bör uppnås och undersöka rättsläget. Kommissionen ska göra centrala SIS II och dess kommunikationsinfrastruktur tillgängliga under genomförandet av testet rörande kompletterande information[4].

2.6. SIS II-nätet

SIS II-projektet omfattar färdigställande av ett globalt kommunikationsnät, som uppfyller de krav på tillgänglighet, säkerhet, geografisk räckvidd och servicenivå som måste vara uppfyllda för att de nationella och centrala systemen ska kunna kommunicera.

I de grundläggande SIS II-rättsakterna beskrivs den kommunikationsinfrastruktur som utarbetats särskilt för SIS II-uppgifter och utbytet av uppgifter mellan Sirenekontoren[5]. Under rapporteringsperioden bekräftade medlemsstaterna för kommissionen de tekniska specifikationerna för den centrala servern för e-postförmedling inom SIS II Sirene-systemet, vilka är nödvändiga för en korrekt dirigering och leverans av de uppgifter som utbyts mellan byråerna. Därefter inledde kommissionen förfaranden för offentlig upphandling.

2.7. Operativ förvaltning

Efter gemensamma uttalanden från rådet och Europaparlamentet i samband med antagandet av rättsakterna för SIS II och VIS föreslog kommissionen i juni 2009 att en byrå skulle inrättas för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa. Förordningen om inrättandet av byrån antogs den 26 oktober 2011. Byrån kommer att inleda sin verksamhet när det gäller den operativa förvaltningen av systemen den 1 december 2012.

Den kommer att ha som huvuduppgift att stå för den operativa förvaltningen av SIS II (när det är i drift), VIS och Eurodac. I framtiden kan byrån också få hand om andra stora it-system om detta föreskrivs i relevanta rättsakter.

2.8. Säkerhet

En workshop om nätsäkerhet hölls i Bratislava den 17–18 januari 2011. Vid workshopen diskuterades möjligheten till tillgång till SIS II-uppgifter för serviceorganisationen för s-TESTA-nätet (SOC – Security Operating Centre, som drivs av HP/Orange Business Services). På grundval av slutsatserna från workshopen och kommissionens förslag i SISVIS-kommittén den 26 januari 2011 har kommissionen inlett en undersökning om att lägga till ett krypteringslager på SIS II-nätverksskiktet. Medlemsstaterna uppmanades lämna synpunkter på ramarna för undersökningen, och det inkom flera användbara förslag.

Resultaten av denna undersökning om ytterligare nätsäkerhet för SIS II lades fram för SISVIS-kommittén den 25 maj 2011. Det konstaterades att det finns en teknisk lösning som uppfyller alla krav. Nästa steg kommer att bli att genomföra en pilotstudie, där medverkan av tre frivilliga medlemsstater kommer att behövas. Tyskland och Österrike redan har anmält sitt intresse att delta.

3. Förvaltning

3.1. Ekonomiska konsekvenser

Vid slutet av rapporteringsperioden uppgick kommissionens budgetmässiga åtaganden avseende SIS II-projektet alltsedan 2002 till 135 146 000 euro. Motsvarande avtal omfattar genomförbarhetsstudier, utvecklingen av det centrala SIS II, stöd och kvalitetssäkring, SIS II-nätet, förberedelserna för driftsledningen i Strasbourg, säkerhet, biometriförberedelser, kommunikation och experternas utgifter för tjänsteresor.

Av detta belopp betalades 72 661 169 euro faktiskt ut mellan 2002 och slutet av juni 2011. De största utgiftsposterna var utveckling (34 867 228 euro), nätet (21 520 620 euro), stöd och kvalitetssäkring (8 592 178 euro) och förberedelserna för driftsledningen i Strasbourg (6 236 058 euro).

Budgetgenomförande |

Från 2002 till juni 2011 | Från januari till juni 2011 |

(i euro) | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |

Utveckling | 80 458 863 | 34 867 228 | 81 407 | 1 431 933 |

Stöd och kvalitetssäkring | 11 068 521 | 8 592 178 | 1 081 180 | 467 791 |

Nät | 32 375 954 | 21 520 620 | 0 | 1 149 233 |

Förberedelser för operativ förvaltning | 7 675 715 | 6 236 058 | 207 500 | 1 398 107 |

Säkerhet | 1 354 283 | 217 712 | 479 568 | 0 |

Studier och samråd | 961 131 | 942 261 | 20 650 | 20 650 |

Informationskampanj | 33 373 | 33 373 | 0 | 0 |

Experternas utgifter för tjänsteresor | 1 203 286 | 236 866 | 0 | 40 745 |

Övrigt | 14 874 | 14 874 | 0 | 0 |

TOTALT | 135 146 000 | 72 661 169 | 1 870 304 | 4 508 459 |

Vid avslutandet av budgetförfarandet för 2011 placerades en tredjedel av åtagande- och betalningsbemyndigandena för SIS II i EU:s budget i reserven. Beloppet uppgick till 10 miljoner euro i åtagandebemyndiganden och 6 642 473 euro i betalningsbemyndiganden. Frigörandet av dessa medel var villkorat till att kommissionen lämnade budgetmyndigheten närmare information om SIS II-planen, inbegripet de tekniska åtgärder som krävs, kostnader, ansvarsfördelning för varje åtgärd och fullständig tillgång till det kontrakt som upprättas med den tjänstetillhandahållare som fått i uppdrag att utveckla SIS II.

Utöver den information som riktades till Europaparlamentet i slutet av den senaste rapporteringsperioden lämnades ytterligare skriftliga upplysningar om dessa frågor i januari, maj och juni 2011. Tekniska genomgångar för Europaparlamentets ledamöter ägde rum den 12 januari 2011 och den 31 maj 2011, för att besvara specifika frågor och redogöra för hur projektet framskrider. Vid budgetutskottets möte den 14 juni 2011 beslutades det att frigöra reserven.

I slutet av 2010 gavs uttryck för växande farhågor om att det behövs kompletterande medel för den nationella utvecklingen SIS II. Kommissionen följde därför upp resultaten av det frågeformulär som skickades till medlemsstaterna i slutet av 2010, för att fastställa de nationella behoven och för att tillgodose dessa inom ramen för de befintliga anslagen för Fonden för de yttre gränserna (EBF) i den utsträckning det är möjligt. För närvarande pågår diskussioner om möjligheterna att tillhandahålla kompletterande medel.

3.2. Projektförvaltning

3.2.1. Stödgruppen för det globala SIS II-programmet

Genom ändringarna av de rättsakter om migreringen som antogs den 3 juni 2010 formaliseras stödgruppen för det globala SIS II-programmet som rådgivande organ som ska bistå det centrala SIS II-projektet för att främja samstämmigheten mellan centrala och nationella SIS II-projekt[6]. Stödgruppen har varken någon beslutanderätt eller något mandat att företräda kommissionen eller medlemsstaterna.

Stödgruppens instruktioner trädde i kraft efter tillstyrkan från generaldirektören för det behöriga generaldirektoratet vid kommissionen och från medlemsstaterna församlade inom ramen för SISVIS-kommittén den 23 mars 2011.

Stödgruppen har sammanträtt 21 gånger under rapporteringsperioden.

3.2.2. SISVIS-kommittén (SIS II)

I arbetet med att utveckla SIS II biträds kommissionen av SISVIS-kommittén. SISVIS-kommittén sammanträdde fem gånger för att diskutera tekniska SIS II-frågor under perioden januari–juni 2011. Som rapporterats godkändes flera viktiga förslag rörande migrering, testning och arbetsordningen för stödgruppen för det globala SIS II-programmet.

Utöver de ordinarie mötena i SISVIS-kommittén ordnas möten med kommitténs arbetsgrupper och workshopar där experter från medlemsstaterna deltar för att diskutera tekniska detaljfrågor. Dessa möten är i allmänhet inriktade på frågor som rör specifika projektresultat.

- Den rådgivande testgruppen ger SISVIS-kommittén sina synpunkter på frågor om hur test ska organiseras, genomföras och tolkas. Gruppen sammanträdde 18 gånger under rapporteringsperioden.

- Gruppen för förändringshantering lämnar råd om klassificering, kvalifikationer och eventuella effekter av korrigeringar av inrapporterade problem. På grund av de ansträngningar som krävdes för att nå enighet om de uppdaterade tekniska specifikationerna för det centrala systemet 2010 och den efterföljande stabiliseringen av kraven har denna arbetsgrupp, som också rapporterar till SISVIS-kommittén, inte formellt sammankallats under rapporteringsperioden.

- Två workshopar om SIS II-migreringen hölls under rapporteringsperioden för att ge råd till SIS-kommittén och fortsätta arbetet med denna viktiga fråga.

3.2.3. Nationell planering och samordning

En arbetsgrupp sammansatt av medlemsstaternas nationella projektledare har inrättats för att bistå kommissionens projektgrupp. Syftet med dess möten är att ta itu med detaljplaneringsfrågor, risker och insatser på såväl central som nationell projektnivå. Under rapporteringsperioden sammanträdde arbetsgruppen fem gånger.

3.2.4. Rådet

Mötena i rådet har präglats av en positiv atmosfär.

Som anges i rådets slutsatser och i enlighet med alla projektparters önskemål att upprätthålla fullständig öppenhet, informerar kommissionen regelbundet rådet om genomförandet av den övergripande tidsplanen för SIS II och om utgifterna för det centrala projektet.

Kommissionen deltar i de möten i rådets förberedande organ som ansvarar för Schengens informationssystem och i varje ministerrådsmöte där SIS II står på dagordningen. Kommissionen har lagt fram rapporter om hur SIS II-projektet utvecklas och om vilka steg som planeras härnäst.

Kommissionen skickar varje vecka ut en blixtrapport med en sammanfattning av den tekniska utvecklingen till kollegor som medverkar i projektet på nationell nivå.

3.2.5. Europaparlamentet

Kommissionen fortsatte att hålla Europaparlamentet underrättat om läget beträffande SIS II, på grundval av tillförlitliga, verifierbara och aktuella fakta och uppgifter. Förutom att uppfylla de rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i SIS II-rättsakterna[7] lämnade kommissionen Europaparlamentet ytterligare information om frågor rörande finanser, kontrakt och schemaläggning och projektets status i samband med diskussionerna om att frigöra anslagen till SIS II för 2011 från reserven (se punkt 3.1). Lägesrapporter om SIS II lämnades också i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

Kommissionen besvarade också två frågor från Europaparlamentet som rörde SIS II.

4. Prioriteringar inför nästa rapporteringsperiod

Under nästa rapporteringsperiod finns följande tre huvudsakliga verksamhetsområden:

- Testcykler med därtillhörande felkorrigering, i syfte att förbereda för det andra etappmålstestet och det övergripande testet 2012.

- Det pågående arbetet med säkerhetsfrågor kommer att fortsätta och utmynna i en säkerhetsgranskning under andra och tredje kvartalet 2012.

- Test av konverteraren inför den första övningen av migreringen från SIS 1+ till SIS II under andra kvartalet 2012, den övergripande övningen under andra och tredje kvartalet 2012 och migreringen av driftsdata till SIS II innan systemet tas i drift 2013.

5. Slutsatser

Denna rapportperiod har inte förlöpt utan problem. Till stor del tack vare nyckelaktörernas samarbetsinriktade strategi och den öppna kommunikationen mellan EU:s institutioner, kunde betydande risker och problem identifieras på ett tidigt stadium och mildrande eller korrigerande åtgärder vidtas. Den intensiva testningen mellan medlemsstaterna och det centrala systemet under andra halvåret 2011 banar väg för kritiska test under 2012: det andra etappmålstestet och det övergripande testet. Förmågan att hålla den övergripande tidsplanen för projektet beror också i hög grad på om den intensiva testfasen under 2011 kan slutföras med framgång.

Man kommer också att arbeta för att se till att systemet är förenligt med kraven i säkerhetsgranskningen, som även kommer att genomföras 2012.

Förberedelserna för migreringen mellan SIS 1+ och SIS II kommer att fortsätta, med intensiv testning av konverteraren, och hela processen bör därför kunna genomföras med den grad av förtroende som behövs.

Bilaga I

Möten i SISVIS-kommittén (SIS II) och arbetsgrupper

Möten under rapporteringsperioden

JANUARI 2011 |

12, 19, 25 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

18 | SIS II-migreringsworkshop |

26 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

26 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

11 | Workshop om teststrategin för SIS II |

4, 18, 25 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

FEBRUARI 2011 |

2, 9, 22 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

23 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

23 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

1, 15, 22 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

MARS 2011 |

2, 9, 16, 22, 30 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

23 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

23 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

29 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

22 | Workshop om testkonstruktionsbeskrivningen för (den utvidgade) överensstämmelsetestningen för SIS II |

24 | SIS II-migreringsworkshop |

APRIL 2011 |

6, 13, 27 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

5, 12, 19, 26 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

MAJ 2011 |

10, 18, 24 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

25 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

25 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

17 | Möte om SIS II-migreringen |

12, 17, 24, 31 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

JUNI 2011 |

1, 8, 15, 28 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

23 | Workshop om utvidgade överensstämmelsetest av SIS II |

29 | SISVIS-kommittén (möte om tekniska aspekter av SIS II) |

29 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

7, 14, 21 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

Möten i SISVIS-kommittén (SIS II) och arbetsgrupper

b) Preliminärt planerade möten under den kommande rapporteringsperioden

JULI 2011 |

6, 12, 19, 27 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

20 | SISVIS-kommittén (möte om tekniska aspekter av SIS II) |

20 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

5, 12, 19, 26 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

14 | SIS II M2, förberedelser för testning |

AUGUSTI 2011 |

10, 23 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

2 , 9 , 16 , 23 , 30 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

SEPTEMBER 2011 |

7 , 14 , 21 , 28 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

21 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

21 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

6 , 13 , 20 , 27 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

OKTOBER 2011 |

5 , 19 , 26 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

24 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

24 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

4 , 11 , 18 , 25 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

NOVEMBER 2011 |

9 , 16 , 23 , | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

23 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

23 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

8 , 15 , 22 , 29 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

DECEMBER 2011 |

7 , 14 , 21 | Stödgruppen för det globala SIS II-programmet |

21 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

21 | Möte för nationella SIS II-projektledare |

6 , 13 , 20 | Möte i rådgivande testgruppen för SIS II |

[pic][pic][pic]

[1] Rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 1) och rådets beslut 2008/839/RIF av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 299, 8.11.2008, s. 43).

[2] Artikel 10.3 som är gemensam för förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF.

[3] Artikel 9.1 som är gemensam för förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF.

[4] Artikel 9.2 som är gemensam för förordning (EG) nr 1104/2008 och beslut 2008/839/RIF.

[5] Se artikel 4 som är gemensam för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 381, 28.12.2006, s. 4), och för rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 205, 7.8.2007, s. 63).

[6] Rådets förordning (EU) nr 541/2010 av den 3 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 1104/2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 155, 22.6.2010, s. 19) och rådets förordning (EU) nr 542/2010 av den 3 juni 2010 om ändring av beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (EUT L 155, 22.6.2010, s. 23), genom vilka en artikel 17a införs i de rättsliga instrumenten för migreringen.

[7] Artikel 18 som är gemensam för rådets förordning (EG) nr 1104/2008 och rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+ till SIS II).