[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 24.3.2009

KOM(2009) 133 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

om utvecklingen av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) Lägesrapport Juli 2008 – december 2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 3

2. Projektets status 3

2.1. Framsteg under rapporteringsperioden 3

2.1.1. Övergripande SIS II-plan 3

2.1.2. Förberedelser för migration 3

2.1.2.1. Rättsliga instrument för migration 3

2.1.2.2. Specifikationer för konverteringsverktyget 4

2.1.3. Nätverksinstallation 4

2.1.4. Testning av det centrala SIS II 4

2.1.5. Tester tillsammans med medlemsstater och användare 4

2.1.5.1. Anslutningstest 4

2.1.5.2. Konformitetstest 4

2.1.5.3. Driftstest 5

2.1.6. Operativ förvaltning 6

3. Förvaltning 6

3.1. Tidsplanering 6

3.2. Ekonomisk förvaltning 6

3.3. Projektledning 6

3.3.1. Projektledningsgrupp 7

3.3.2. SIS II-kommittén 7

3.3.3. Nationell planering och samordning 7

3.3.4. Rådet 8

4. Prioriteringar inför nästa rapportperiod 8

4.1. Fastställande och genomförande av en analys- och reparationsplan för att åtgärda det misslyckade driftstestet 8

4.2. Övergripande programförvaltningsstrategi 8

4.3. Tester 8

4.3.1. Mot en övergripande teststrategi 8

4.3.2. Preliminära tester av systemacceptansen 9

4.3.3. Förberedelser för övergripande tester 9

4.4. Framsteg med migrationen 9

4.5. Operativ förvaltning 9

4.6. Säkerhet och dataskydd 9

5. Slutsatser 9

1. INLEDNING

I denna lägesrapport beskrivs kommissionens arbete under andra halvåret 2008 med att utveckla den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Rapporten läggs fram för rådet och Europaparlamentet i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 2424/2001 av den 6 december 2001[1] om utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II). Denna rapport utgör också en lägesrapport om testerna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 189/2008 och rådets beslut 2008/173/EG om testerna av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).

SIS II-projektet är indelat i tre etapper: Etapp 1 avsåg systemutformning och avslutades före den här rapporteringsperioden. Etapp 2 avser utveckling och testning av det centrala systemet som har varit problematiskt under rapporteringsperioden. Etapp 3 avser sluttester och migration från det för tillfället använda SIS 1+ till SIS II. För att ge en fullständig bild av all verksamhet som bedrivs i anslutning till SIS II-projektet beskrivs i rapporten också verkliga och potentiella risker liksom de åtgärder som vidtagits eller planeras inom vart och ett av de områden som omfattas av rapporten. Den innehåller dessutom särskilda avsnitt om den ekonomiska och operativa förvaltningen samt om projektförvaltningen.

2. PROJEKTETS STATUS

2.1. Framsteg under rapporteringsperioden

2.1.1. Övergripande SIS II-plan

De första månaderna 2008 var kommissionens arbete inriktat på en översyn av SIS II-planen, i mycket nära samarbete med medlemsstaternas och användarnas sakkunniga och med SIS II-vännerna[2]. Trots alla åtgärder som kommissionen vidtagit i förebyggande syfte för att testerna skulle genomföras enligt planerna (och slutföras i september 2009) drabbades dessvärre huvuduppdragstagaren av stora problem i det centrala systemet.

Den direkta konsekvensen av detta var att driftstesterna avbröts den 4 september 2008, vilket satte ett frågetecken för om den övergripande tidsplan som ministerrådet godkänt i juni 2008 skulle hålla.

Dessa och andra frågor diskuterades ingående av SIS II-vännerna i rådets behöriga förberedande organ och vid rådets möten.

2.1.2. Förberedelser för migration

2.1.2.1. Rättsliga instrument för migration

I april 2008 lade kommissionen fram de rättsliga instrumenten för migrationen från SIS 1+ till SIS II, dvs. rådets förordning (EG) nr 1104/2008[3] och rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)[4]. Dessa antogs vid RIF-rådets möte den 24 oktober 2008. Den budget som krävs för vidareutveckling och migrationsrelaterade uppgifter 2009 beräknas till totalt 14 miljoner euro för 2009. Vid behov kan datumet (för migrationen) ändras enligt förfarandet i artikel 17.2 i båda instrumenten. Båda instrumenten ska upphöra att gälla den dag som rådet fastställer, dock inte senare än den 30 juni 2010.

2.1.2.2. Specifikationer för konverteringsverktyget

Månadsvisa workshoppar om SIS II-migrationen har hållits med medlemsstater, användare och huvuduppdragstagaren i syfte att fastställa kraven och specifikationerna för ett konverteringsverktyg och för själva migrationsförfarandet. Ett konverteringsverktyg är ett tekniskt hjälpmedel som möjliggör konsekvent och tillförlitlig kommunikation mellan de centrala systemen SIS 1+ och SIS II under migrationen.

Parallellt med detta pågick förhandlingar med huvuduppdragstagaren om ett nytt särskilt avtal som skulle täcka verksamhet i samband med utvecklingen av detta konverteringsverktyg.

Kraven för konverteringsverktyget för SIS II har utarbetats av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaternas och användarnas sakkunniga, och huvuduppdragstagaren har börjat utveckla detta.

2.1.3. Nätverksinstallation

SIS II-projektet omfattar färdigställande av ett globalt kommunikationsnät, som uppfyller kraven på tillgänglighet, säkerhet, geografisk räckvidd och servicenivå, för kommunikationen mellan de nationella och centrala systemen[5]. Den 1 juli 2008 fann man lösningen till det konfigurationsfel vid Strasbourgenheten som hade orsakat ett driftsavbrott som pågick i två dagar. Korrigerande åtgärder har vidtagits för att förhindra sådana incidenter i framtiden.

2.1.4. Testning av det centrala SIS II

Systemlösningstesterna utvecklades för att kontrollera att det centrala SIS II vid den centrala enheten uppfyller de tekniska specifikationerna. Dessa tester, som genomfördes utan nationella system, slutfördes i december 2007 och godkändes i början av 2008.

2.1.5. Tester tillsammans med medlemsstater och användare

För närvarande genomförs tre typer av tester tillsammans med medlemsstaterna och användarna.

2.1.5.1. Anslutningstest

Anslutningstestet görs för att bedöma om de nationella SIS II-systemen kan anslutas till det centrala SIS II-systemet.

Den 31 december 2008 hade följande 27 medlemsstater och användare avslutat det informella anslutningstestet: Österrike, Tyskland, Portugal, Luxemburg, Grekland, Italien, Slovenien, Slovakien, Island, Finland, Norge, Ungern, Nederländerna, Tjeckien, Litauen, Danmark, Spanien, Cypern, Sverige, Belgien, Polen, Estland, Malta, Lettland, Frankrike, Schweiz och Eurojust.

Följande tre medlemsstater och användare höll på att genomföra anslutningstestet: Irland, Förenade kungariket och Europol.

2.1.5.2. Konformitetstest

Genom konformitetstestet kontrolleras samverkan mellan de enskilda nationella SIS II-systemen och det centrala SIS II-systemet på grundval av ett antal testfall som fördefinierats tillsammans med medlemsstaterna och användarna. De nationella systemen i varje medlemsstat kan ha olika särdrag (exempelvis användning av nationell kopia, hantering av biometriska uppgifter). Därför varierar de fördefinierade testfallen enligt medlemsstaternas profiler.

Följande 26 medlemsstater och användare har deltagit i det formella konformitetstestet: Österrike, Tyskland, Portugal, Luxemburg, Grekland, Italien, Slovenien, Slovakien, Island, Finland, Norge, Ungern, Nederländerna, Tjeckien, Litauen, Danmark, Spanien, Cypern, Sverige, Belgien, Polen, Estland, Malta, Lettland, Frankrike och Schweiz.

Sedan första halvåret 2008 har betydande förbättringar gjorts både av det centrala SIS II-systemet och de nationella systemen. Ingen medlemsstat har emellertid ännu kunnat köra hela uppsättningen fördefinierade testfall. Följaktligen har ingen medlemsstat hittills kunna visa att deras system till fullo överensstämmer med SIS II. Även om detta delvis beror på problem i det centrala SIS II-systemet har alla medlemsstater och användare också råkat ut för problem i sina nationella system. Mot bakgrund av detta resultat kommer medlemsstaterna och användarna att göra om de formella konformitetstesterna när nästa version av programvaran för det centrala SIS II-systemet har installerats.

2.1.5.3. Driftstest

Genom driftstestet kontrolleras om det centrala systemet fungerar tillsammans med ett antal anslutna nationella system. I detta steg deltar de medlemsstaterna och användarna själva i stället för simulatorer. Driftstestet avbröts den 4 september 2008 på grund av ett antal större problem för det centrala systemet. Problemen gällde bland annat följande:

- Vissa tester för kontroll av överensstämmelse mellan de uppgifter som lagras i det centrala systemet och i de nationella systemen gav inga entydiga resultat.

- Problem i samband med överföring av meddelanden mellan det centrala systemet och de nationella systemen: vissa meddelanden försvann medan andra överfördes två gånger.

- Det visade sig vara omöjligt att, inom de centrala eller de nationella systemen, generera eller hämta de stora mängder uppgifter som behövdes för prestandatesterna inom den förväntade tidsramen.

Kommissionen tog omedelbart upp dessa frågor på högsta nivå med det företag som är huvuduppdragstagare. I enlighet med avtalet fick uppdragstagaren 20 dagar på sig för att lösa de problem som man hade kunnat konstatera.

Den 7 oktober rapporterade uppdragstagaren om resultaten av arbetet för att förbättra systemet under denna period. Uppdragstagaren rapporterade betydande framsteg och bekräftade att man hade tilltro till att systemets stabilitet och prestanda var tillräckliga för att slutföra driftstesten. Både kommissionen och medlemsstaternas och användarnas sakkunniga ansåg emellertid att det fortfarande fanns alltför stor osäkerhet och åtskilliga olösta problem. Uppdragstagaren fick därför oktober månad på sig för att åtgärda alla olösta problem med stöd från de medlemsstater och användare som frivilligt anmälde sig för att testa felrättningarna.

Driftstestet återupptogs den 5 november och avslutades den 17 december. Utvärderingen av denna testperiod var ännu inte avslutad vid utgången av rapporteringsperioden. En första analys tyder på att avslutskriterierna (dvs. inga blockeringar och inga större programfel) för driftstesten inte hade nåtts trots omfattande förbättringar under hösten.

2.1.6. Operativ förvaltning

Förhandlingarna med Frankrike om de åtgärder som ska genomföras för att förbereda idrifttagandet av systemet samt för att anställa och utbilda personal för den gemensamma förvaltningen av SIS II, VIS och BMS ägde rum under rapporteringsperioden. Ändringar av befintliga avtal kommer att undertecknas i början av 2009. De franska myndigheterna har haft vissa svårigheter med att rekrytera personal med lämpliga kvalifikationer.

3. FÖRVALTNING

3.1. Tidsplanering

På grund av att driftstesten måste avbrytas i september och på grund av de därpå följande förseningarna i samband de 20 dagarna för felrättningar och den extra testperioden är alla tidsmarginaler i projektplanen förbrukade, och en omarbetning av tidsplaneringen är nödvändig. Omarbetningen bör emellertid inte göras förrän analysen av driftstestsresultaten slutförts. I september fastställde medlemsstaterna och användarna en rad nödvändiga förutsättningar för att fastställa en realistisk plan:

i) Garantier för ett stabilt central system.

ii) Tester enligt en sekventiell metod.

iii) Ökad tydlighet när det gäller driftstester och övergripande tester.

Det stod också klart att medlemsstaternas och användarnas ekonomiska och rättsliga begränsningar måste beaktas i en reviderad tidsplan.

3.2. Ekonomisk förvaltning

De totala anslagen för SIS II-verksamhet i 2008 års allmänna budget uppgår till 29 216 484 euro. Den 21 december 2007 fattade kommissionen ett finansieringsbeslut med en total budget på 19 000 000 euro för SIS II (driftsutgifterna från Schengens informationssystem samt övriga administrativa utgifter som kan härröra från denna integration) och 7 620 000 euro för SIS 1+ (inrättande av infrastruktur för kommunikation avseende SIS 1+ och drift och hantering av infrastrukturen för kommunikation avseende SIS 1+).

Eftersom budgeten på 7 620 000 euro för SIS 1+ inte kommer att användas för denna verksamhet, som togs över av rådet i början av 2008, har beloppet överförts till SIS II för att användas till ytterligare verksamheter som efterfrågas av rådet.

De övriga huvudutgifterna för SIS II under 2008 var förberedelser för operativ förvaltning, fortbildning och verktyg, nätverk, förberedelser inför överföringen av uppgifter om källkoden, avtal med Frankrike och Österrike (operativ förvaltning), externt stöd för utveckling och kvalitetskontroll, ändringar av SIS II, studier, rättslig rådgivning, informationskampanjer, installation, drift och förvaltning av kommunikationsinfrastruktur för SIS-miljön. I slutet av rapporteringsperioden (början av december 2008) hade åtaganden ingåtts för 76,1 % av de totala anslagen till SIS II och utbetalningar motsvarande 57,33 % av betalningsbemyndiganden gjorts.

3.3. Projektledning

Eftersom SIS II-projektet omfattar utveckling av och kommunikation mellan ett centralt SIS II-system och nationella SIS II-system är regelbundna möten mellan kommissionen, medlemsstaterna och användarna liksom öppna bilaterala rapporteringsmekanismer avgörande förutsättningar för en effektiv projektförvaltning.

3.3.1. Projektledningsgrupp

Förutom kommissionens avdelningar och uppdragstagarna har företrädare för ordförandeskapen liksom en företrädare för den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem SIS 1+ (C.SIS) möjlighet att delta i ledningsgruppen. Denna grupp arbetar med avtalsfrågor och övervakar projektresultat och etappmål. De sammanträdde fem gånger under rapporteringsperioden.

3.3.2. SIS II-kommittén

I arbetet med att utveckla SIS II tar kommissionen hjälp av SIS II-kommittén. SIS II-kommittén sammanträdde fem gånger under perioden juli–december 2008.

Utöver de ordinarie mötena i SIS II-kommittén organiseras undergrupper till kommittén med deltagande av medlemsstaternas och användarnas sakkunniga för att diskutera tekniska detaljfrågor. Dessa möten är i allmänhet inriktade på frågor som rör specifika projektresultat.

- Den rådgivande testgruppen ger SIS II-kommittén sina synpunkter på frågor om hur tester ska organiseras, genomföras och tolkas. Gruppen sammanträdde tjugo gånger under rapporteringsperioden.

- Gruppen för hantering av ändringar lämnar råd om klassificering, kvalifikationer och eventuella effekter av korrigeringar av inrapporterade problem. Denna arbetsgrupp, som också rapporterar till SIS II-kommittén, sammanträdde fyra gånger under rapporteringsperioden.

- Sedan migrationsgruppen överlämnade sina slutsatser har workshoppar om SIS II-migreringen hållits för att ge råd till SIS II-kommittén och fortsätta arbetet med denna viktiga fråga.

3.3.3. Nationell planering och samordning

En arbetsgrupp sammansatt av medlemsstaternas och användarnas nationella projektförvaltare har inrättats inom ramen för SIS II-kommittén. Syftet med arbetsgruppens möten är att ta itu med detaljplaneringsfrågor, risker och verksamhet på såväl central som nationell projektnivå. Under rapporteringsperioden sammanträdde arbetsgruppen fem gånger.

Medlemsstaterna och användarna har uppmanats att inkomma med månatliga rapporter till arbetsgruppens möten och detaljerat beskriva hur långt de har kommit med utvecklingen.

Som en försiktighetsåtgärd har kommissionen och medlemsstaterna enats om att man måste börja undersöka vilka insatser och förfaranden som skulle krävas om driftstestet, som återupptogs den 5 november, inte ger några entydiga resultat. I denna process ingår en teknisk diagnos av de problem som uppstod under utvecklingen av SIS II liksom fastställande av tänkbara krisscenarier. Därför anordnade arbetsgruppen med nationella projektförvaltare sju expertmöten och tre workshoppar mellan mitten av november och mitten av december för att analysera olösta tekniska problem inom IT-utvecklingen och utarbeta huvuddragen i strategier för att lösa dem. Dessutom tecknade kommissionen avtal med två stora IT-konsultföretag som ska bidra med expertkunskap i detta arbete. Trots vissa nyansskillnader i sina tekniska bedömningar är båda uppdragstagarna eniga i sin slutsats om att de kvarstående problemen kan lösas utan en omfattande omarbetning av SIS II-tillämpningen, men att vissa reparationer och förbättringar krävs, oberoende av resultaten av driftstesterna. De rekommenderade också en översyn av testmetoden och en rad organisatoriska förändringar med sikte på att fastställa en övergripande programförvaltningsstrategi.

3.3.4. Rådet

Kommissionen deltar i de möten som hålls med de arbetsgrupper i rådet och de ministerråd som ansvarar för Schengens informationssystem och redogör muntligt för framstegen med SIS II-projektet och de risker som är förbundna med detta (kommissionen skickar rutinmässigt en skriftlig rapport till SIS II-kommittén varje månad om hur SIS II-projektet utvecklas och riskerna i samband med detta).

De rättsliga instrumenten för migrationen till SIS II (rådets förordning (EG) nr 1104/2008 och rådets beslut 2008/839/RIF om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)) antogs vid RIF-rådets möte den 24 oktober 2008. Den aktuella situationen för SIS II-projektet har redovisats vid alla artikel 36-kommitténs möten.

4. PRIORITERINGAR INFÖR NÄSTA RAPPORTPERIOD

4.1. Fastställande och genomförande av en analys- och reparationsplan för att åtgärda det misslyckade driftstestet

I syfte att säkert fastställa de bakomliggande orsakerna till de kvarstående problemen med systemet kommer kommissionen att genomföra en djupgående orsaksanalys av SIS II som bygger på det arbete som redan gjorts under de sista månaderna 2008 när det gäller olika beredskapsalternativ och möjligheter till riskreducering.

På grundval av detta kommer en särskild reparationshandlingsplan att fastställas och genomföras. Den uttalade målsättningen ska vara att få upp hela systemet på en stabilitets- och prestationsnivå som åtminstone motsvarar den nivå som krävs för att systemet ska klara driftstestet.

Denna period för att rätta till programfelen skulle också kunna användas för att närma de nationella systemen till varandra genom systematiska, problemorienterade tester i syfte att fastställa och åtgärda kvarstående avvikelser i genomförandet.

4.2. Övergripande programförvaltningsstrategi

I syfte att säkerställa nödvändig konsekvens i utvecklingen av det centrala och de nationella systemen kommer kommissionen att genomföra en övergripande programförvaltningsstruktur som omfattar både den centrala och nationella utvecklingen och som sammanför medlemsstaternas, användarnas och kommissionens projektförvaltare liksom uppdragstagarna. Denna struktur ska ha ansvaret för att föra SIS II-systemet genom projektets återstående skeden, från reparationsperioden genom den övergripande testfasen och migrationen fram till idrifttagandet. En av de allra första uppgifterna för denna struktur kommer att vara att utarbeta en ny övergripande tidsplan för SIS II utan att det påverkar kommissionens och medlemsstaternas respektive befogenheter.

4.3. Tester

4.3.1. Mot en övergripande teststrategi

Testerna som har pågått sedan april 2008 har visat på vissa brister i den nuvarande testplanen. Framför allt upptäcktes vissa problem i samband med förståelsen av systemspecifikationerna först i ett mycket sent skede när systemen redan kopplats samman.

För att åtgärda detta problem kommer kommissionen, tillsammans med medlemsstaternas och användarnas sakkunniga, att utarbeta en ny testplan med utgångspunkt i en övergripande teststrategi, som skulle säkerställa fullständigt deltagande från medlemsstater och användare. Detta är en direkt återspegling av den nya förvaltningsstrategi som eftersträvas för projektet som helhet. Denna grupp med ansvaret för de övergripande testerna bör inrättas direkt vid enheten för det centrala systemet i Strasbourg för att underlätta kommunikationen mellan kommissionens, medlemsstaternas och användarnas testexperter, uppdragstagarna och de framtida SIS II-operatörerna som är under utbildning vid C.SIS. En sådan övergripande strategi väntas både öka testernas relevans och förkorta testperioderna.

4.3.2. Preliminära tester av systemacceptansen

De preliminära testerna av systemacceptansen (som bör tillhandahålla operativt realistiska testscenarier och i idealfallet skulle omfatta alla medlemsstater och användare) har försenats på grund av problemen under driftstestet. De första förberedande etapperna av dessa tester ägde rum i nära samarbete med medlemsstaterna och användarna. Fastän förberedelserna för testerna formellt började under den förra rapporteringsperioden blev man tvungen att avbryta dessa på grund av problemen i samband med driftstesterna.

4.3.3. Förberedelser för övergripande tester

Syftet med de övergripande testerna är att visa att det centrala SIS II, kommunikationsinfrastrukturen och samverkan mellan centrala SIS II och de nationella systemen (N.SIS II) fungerar i enlighet med de tekniska och funktionsmässiga krav som fastställs i de rättsliga instrumenten för SIS II. Testerna ska också visa att det centrala SIS II, kommunikationsinfrastrukturen och samverkan mellan centrala SIS II och de nationella systemen (N.SIS II) kan fungera i enlighet med icke-funktionella krav som robusthet, tillgänglighet och prestanda. För närvarande pågår tekniska diskussioner om hur testresultaten ska utvärderas på bästa sätt.

4.4. Framsteg med migrationen

Utvecklingen av ett konverteringsverktyg för migration kommer att fortsätta under nästa rapporteringsperiod. Även viss testverksamhet bör inledas under samma period. En förutsättning för att migrationstestfaserna ska lyckas är att testmiljön för SIS 1+ finns tillgänglig och att medlemsstaterna och användarna ger sitt stöd.

4.5. Operativ förvaltning

Förhandlingar om ett andra avtal med Österrike om fortbildning och andra tjänster före idrifttagandet liksom Frankrikes färdigställande av arbetsprofilen för administratören för backupen av den centrala enheten i Salzburg kommer att behandlas vid diskussioner mellan kommissionen, Frankrike och Österrike.

Medlemsstaternas och användarnas sakkunniga kommer att tillfrågas vilken servicenivå de förväntar sig så att kommissionen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder i god tid före idrifttagandet.

4.6. Säkerhet och dataskydd

Det kommer att hållas regelbundna bilaterala möten mellan personal från Europeiska datatillsynsmannen och kommissionen för att diskutera frågor som rör SIS II. I Europeiska datatillsynsmannens dokument ”Inventory 2009” rapporteras att förberedelserna för SIS II:s idrifttagande har inletts, i vilka datatillsynsmannen har en tillsynsfunktion.

5. SLUTSATSER

Driftstesterna visar att antalet programfel i centrala SIS II minskade mellan november och december 2008 och att SIS II-funktionerna fungerar.

Under samma period kvarstod emellertid flera problem som måste lösas i fråga om systemets datakonsistens (en mekanism för att säkerställa att uppgifterna i de nationella systemen och i det centrala systemet överensstämmer), prestanda och robusthet.

Det faktum att vissa programfel kvarstår och att det behövs mer tid för att åtgärda dem visar att datumet för migrationen från SIS 1+ till SIS II som planerats till september 2009 inte längre är realistiskt.

I detta läge bör man tillämpa en arbetsmetod som säkerställer en övergripande strategi för projektet, bland annat genom ingående analyser och ett effektivt sätt att genomföra, förvalta och övervaka testerna. Allt detta ingår i de initiativ för reparationsplanen, den övergripande projektförvaltningen och den övergripande teststrategin som kommissionen genomför med stöd av rådet.

Bilaga I

Möten i SIS II-kommittén och arbetsgrupper

a) Möten under rapporteringsperioden

JULI 2008 |

2 | Möte med nationella projektledare |

3 | SIS II-kommittén |

8 | Gruppen för hantering av ändringar |

9 | Projektledningsgrupp |

SEPTEMBER 2008 |

10 | Projektledningsgrupp |

17 | Möte med nationella projektledare |

18 | SIS II-kommittén/gruppen för hantering av ändringar/migrationsworkshop |

23 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

24 | Gruppen för hantering av ändringar |

OKTOBER 2008 |

8 | Projektledningsgrupp |

14 | Möte med nationella projektledare |

15 | SIS II-kommittén |

17 | Migrationsworkshop |

23 | Gruppen för hantering av ändringar |

NOVEMBER 2008 |

13 | Projektledningsgrupp/migrationsworkshop |

17 | Möte med nationella projektledare |

19 | SIS II-kommittén |

26 | Gruppen för hantering av ändringar |

DECEMBER 2008 |

1 | SISVIS-kommittén (Sirene) |

10 | Projektledningsgrupp |

17 | Möte med nationella projektledare/SIS II-kommittén |

b) Planerade möten under den kommande rapporteringsperioden

JANUARI 2009 |

12 | Övergripande projektledning för SIS II |

14 | Gruppen för hantering av ändringar/migrationsworkshop |

19 | Möte med nationella projektledare |

20 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

FEBRUARI 2009 |

2 | Övergripande projektledning för SIS II |

10 | Övergripande projektledning för SIS II |

16 | Övergripande projektledning för SIS II |

18 | Gruppen för hantering av ändringar |

20 | SISVIS-kommittén (Sirene) |

24 | Övergripande projektledning för SIS II |

25 | Möte med nationella projektledare |

26 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

MARS 2009 |

3 | Övergripande projektledning för SIS II |

9 | Övergripande projektledning för SIS II |

17 | Övergripande projektledning för SIS II |

23 | Möte med nationella projektledare |

24 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

APRIL 2009 |

21 | Möte med nationella projektledare |

22 | SISVIS-kommittén (tekniska aspekter av SIS II) |

[1] EGT L 328, 13.12.2001, ändrad genom rådets förordning nr 1988/2006, EUT L 411, 30.12.2006, s. 1 (ändringarna i förordningen från 2006 gäller inte artikel 6).

[2] I februari 2008 inrättade rådet gruppen ”SIS II-vännerna” huvudsakligen i syfte att följa genomförandet av SIS II i medlemsstaterna och hos användarna.

[3] EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

[4] EUT L 299, 8.11.2008, s. 43.

[5] De nödvändiga arrangemangen för att krypteringsverktyget för SIS II ska kunna användas måste slutföras.