Índice I.Orientações destinadas aos Estados-Membros sobre boas práticas para acelerar os procedimentos de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis 1.Introdução 2.Procedimentos administrativos de autorização mais rápidos e mais curtos a.Disposições da DER II e comparação de boas práticas na sua transposição b.Outras boas práticas para reduzir a duração dos procedimentos de concessão de licenças para além do exigido na DER II c.Maior flexibilidade na adaptação das especificações tecnológicas entre o momento da apresentação do pedido de licença e o momento da construção dos projetos 3.Coordenação interna e procedimentos claros e digitalizados para reduzir a complexidade dos procedimentos administrativos de autorização a.Disposições da DER II relativas ao balcão único e uma comparação de boas práticas na sua transposição b.Outros exemplos de boas práticas para reduzir a complexidade dos procedimentos administrativos para além do exigido na DER II 4.Recursos humanos e competências suficientes das entidades responsáveis pela concessão de licenças 5.Melhoria da identificação e do planeamento de locais para projetos no domínio das energias renováveis a.Restrições do uso do solo/mar e boas práticas para facilitar a identificação de zonas adequadas b.Utilização múltipla do espaço c.Aceitação e envolvimento da comunidade d.Considerações de caráter ambiental e.Considerações relacionadas com a defesa e a aviação 6.Facilitação da ligação à rede, centrais elétricas de tecnologia combinada, reequipamento e tecnologias inovadoras a.Problemas relacionados com a ligação à rede

b.Centrais elétricas de tecnologia combinada c.Reequipamento d.Hidrogénio e.Apoio à inovação II.Orientações destinadas aos Estados-Membros sobre a facilitação de contratos de aquisição de energia renovável 1.Introdução 2.Questões regulamentares 3.Alargar a disponibilidade de contratos de aquisição de energia renovável por parte de empresas às pequenas e médias empresas 4.Promover os contratos transfronteiras de aquisição de energia renovável



I.Orientações destinadas aos Estados-Membros sobre boas práticas para acelerar os procedimentos de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis 1.Introdução As energias renováveis estão no centro da transição para as energias limpas, que é necessária para concretizar os objetivos do Acordo de Paris e do Pacto Ecológico Europeu. Neste contexto, a proposta de revisão da Diretiva Energias Renováveis (DER II), que a Comissão apresentou em julho de 2021 no âmbito do pacote que deu execução ao Pacto Ecológico Europeu, propôs duplicar a quota de energias renováveis na matriz energética até 2030, em comparação com 2020, para atingir, pelo menos, 40 %. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a implantação das energias renováveis com a maior rapidez possível passou a ser uma prioridade estratégica da UE, uma vez que reduzirá a nossa dependência dos combustíveis fósseis — sobretudo os importados — e ajudará a tornar os preços da energia novamente acessíveis. Juntamente com as medidas destinadas a assegurar um aprovisionamento de gás suficiente e o plano de economias de energia que está a ser preparado para o próximo inverno, adicionar novas capacidades de produção de energia a partir de fontes renováveis o mais rapidamente possível contribuirá também para as medidas de atenuação da crise a longo prazo. A Comunicação REPowerEU, que deu seguimento à Comunicação relativa a um conjunto de medidas de apoio e ação adotada em outubro de 2021, delineou um plano para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos, começando pelo gás, muito antes do final desta década. A comunicação também sugere que os colegisladores ponderem o reforço ou a antecipação das metas em matéria de energias renováveis e refere-se ao adiantamento da implantação da potência eólica e solar e de bombas de calor, aumentando a taxa média de implantação em 20 % e adicionando 80 GW de potência instalada até 2030 para acomodar a maior produção de hidrogénio renovável. Tal significa que o ritmo atual da implantação de projetos no domínio das energias renováveis terá de acelerar de modo significativo para atingir o necessário aumento da capacidade de produção em tempo útil. Os elevados preços da energia, motivados sobretudo pelos elevados preços do gás fóssil, constituem uma razão adicional para acelerar a implantação de projetos no domínio das energias renováveis e reduzir os impactos negativos nos cidadãos e nas empresas. Cada vez mais, os projetos no domínio das energias renováveis proporcionam custos de eletricidade no mercado grossista muito inferiores aos das centrais elétricas à base de combustíveis fósseis, pelo que é necessário acelerar a concessão de licenças para os introduzir rapidamente no mercado. A utilização de contratos de aquisição de energia renovável possibilita o acesso direto da indústria e das empresas europeias a energia renovável barata, ao mesmo tempo que proporciona estabilidade aos promotores de projetos de energias renováveis sem que tenham de esperar pelo apoio financeiro dos Estados-Membros, aumentando assim a disponibilidade de energia segura e sustentável a preços acessíveis na UE. Independentemente de os projetos no domínio das energias renováveis serem desenvolvidos através de concursos públicos, de contratos empresariais de aquisição de energia renovável ou no mercado livre, os obstáculos relacionados com o licenciamento e outros procedimentos administrativos inibem a execução dos projetos, aumentam a incerteza e os custos e desencorajam os investidores, pondo assim em risco a concretização das metas de descarbonização da UE e da meta proposta para 2030 em matéria de energias renováveis. Entre estes obstáculos, sobretudo a nível nacional, regional ou mesmo local, contam-se a complexidade das regras aplicáveis à seleção dos locais e às autorizações administrativas dos projetos, os problemas relacionados com a ligação à rede, as restrições à adaptação das especificações tecnológicas durante o procedimento de licenciamento ou questões relativas aos recursos humanos das autoridades responsáveis pelo licenciamento ou dos operadores de rede. Em consequência, o tempo de execução dos projetos no domínio das energias renováveis pode demorar até dez anos. Atualmente, os argumentos a favor da eliminação destes obstáculos são mais fortes do que nunca. Em 2018, a DER II introduziu regras relativas à organização e à duração máxima da fase administrativa do procedimento de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis, abrangendo todas as licenças pertinentes destinadas à construção, ao reequipamento e à exploração de instalações, bem como para a sua ligação à rede. Os Estados-Membros estavam obrigados a transpor a DER II, incluindo estas novas disposições, para o direito nacional até 30 de junho de 2021, mas nenhum deles comunicou a transposição integral da diretiva dentro deste prazo. Por conseguinte, em julho de 2021 a Comissão iniciou procedimentos de infração contra todos os Estados-Membros por não transposição da DER II, a fim de os fazer cumprir as obrigações que lhes incumbem, incluindo as relacionadas com os procedimentos administrativos. Entretanto, a maioria dos Estados-Membros comunicou à Comissão as medidas nacionais adotadas para transpor a DER II, quer total quer parcialmente. À data da publicação das presentes orientações, dez Estados-Membros não tinham comunicado quaisquer medidas nacionais de transposição das regras introduzidas pela DER II relativas à organização e à duração do procedimento de concessão de licenças (ou seja, o artigo 16.º), ao passo que os restantes comunicaram pelo menos algumas das medidas exigidas.

A Comissão observa que, atualmente, existem variações significativas entre os Estados-Membros no que respeita às regras nacionais ou regionais relativas à concessão de licenças, em termos de duração e complexidade dos seus procedimentos administrativos. Esta circunstância aponta para um potencial significativo de melhorias e de aprendizagem mútua. As partes interessadas solicitaram à Comissão que esclarecesse as disposições da DER II relativas aos procedimentos administrativos e que divulgasse boas práticas, a fim de orientar as autoridades responsáveis pela concessão de licenças na aplicação dessas disposições. As presentes orientações apresentam boas práticas existentes nos Estados-Membros destinadas a reduzir os encargos administrativos e a aumentar a segurança de planeamento dos projetos no domínio das energias renováveis. Acompanham a recomendação da Comissão relativa à aceleração dos procedimentos de licenciamento e à facilitação dos contratos de aquisição de energia, adotada em paralelo com a proposta de uma alteração específica da DER II relativa à concessão de licenças. Estas iniciativas fazem parte de um pacote mais amplo de medidas no âmbito do plano REPowerEU e do Semestre Europeu que apoiam a implantação acelerada das energias renováveis. A eliminação dos obstáculos existentes e a identificação de novos obstáculos ao licenciamento devem ser tratadas como um processo contínuo. Neste contexto, a Comissão também está a trabalhar desde março de 2022 com as autoridades dos Estados-Membros, no âmbito do grupo de trabalho para o cumprimento das regras do mercado único, na eliminação dos obstáculos relacionados com os procedimentos. A aplicação integral e célere da recomendação com base nas ideias concretas de simplificação e redução da duração dos procedimentos constante das presentes orientações permitirá reduzir o tempo de execução dos projetos no domínio das energias renováveis e a sua implantação maciça mais rápida. As presentes orientações identificam os seguintes principais domínios para a melhoria do licenciamento de projetos de energia renovável: redução da duração e da complexidade dos procedimentos administrativos de autorização, suficiência dos recursos humanos e das competências das entidades responsáveis pela concessão de licenças e das autoridades encarregadas das avaliações de impacto ambiental, procedimentos de seleção dos locais e problemas relacionados com a ligação à rede. Acresce que, em muitos Estados-Membros, também existem obstáculos relacionados com a falta de apoio a determinados projetos por parte do público ou de interessados a nível local. Os capítulos seguintes fornecem uma breve explicação dos obstáculos, de possíveis soluções e de boas práticas identificadas entre as medidas nacionais de transposição da DER II ou medidas que ultrapassam o âmbito de aplicação da DER II. 2.Procedimentos administrativos de autorização mais rápidos e mais curtos A duração dos procedimentos de concessão de licenças varia muito entre as diferentes tecnologias de energias renováveis e os Estados-Membros. Não obstante os parques eólicos marítimos holandeses Borssele III e IV recentemente concluídos terem ficado operacionais entre quatro e cinco anos após a adjudicação do contrato, o tempo de execução dos projetos de energia eólica marítima pode demorar até dez anos. Para a energia eólica terrestre, a duração comunicada do procedimento de concessão de licenças varia entre três e nove anos, sendo que existe uma variação significativa não só entre os Estados-Membros, como, por vezes, também entre as diferentes regiões de um país. Para os projetos de energia solar montados no solo, a duração comunicada varia entre cerca de um ano e mais de quatro anos e meio. No entanto, estas médias baseiam-se em amostras que não são totalmente representativas, visto que há uma manifesta falta de dados comparáveis em toda a UE relativos à duração total dos procedimentos de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis, incluindo a preparação e a conclusão da avaliação do impacto ambiental, a concessão da licença de ligação à rede e a resolução de potenciais litígios judiciais. Além disso, a duração dos procedimentos de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis também depende da disponibilidade, bem como da rápida implantação ou reforço, de redes para ligar tais projetos e integrar a energia produzida. Também deve ser tido em conta o facto de que, em determinados Estados-Membros, os procedimentos podem ser mais rápidos, mas não necessariamente mais eficazes. Não obstante os procedimentos mais rápidos, vários tipos de obstáculos podem resultar na aprovação de um menor número de projetos. Esta circunstância aponta para a necessidade de visar e eliminar de forma pró-ativa os obstáculos que afetam os procedimentos de concessão de licenças em todos os Estados-Membros. A Comissão presta assistência a 17 Estados-Membros no âmbito do instrumento de assistência técnica com vista a eliminar progressivamente a dependência destes dos combustíveis fósseis russos, em consonância com o plano REPowerEU, nomeadamente no que respeita à concessão mais rápida de licenças para os projetos no domínio das energias renováveis e à melhoria da implantação da energia solar em coberturas de edifícios. Mais concretamente, no contexto do convite à apresentação de propostas no âmbito do ciclo de 2023 do instrumento de assistência técnica, a Comissão disponibiliza apoio aos Estados-Membros no enquadramento do projeto emblemático de apoio técnico com o intuito de acelerar os procedimentos de licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis. A cooperação regional entre os Estados-Membros em matéria de execução de projetos semelhantes de infraestruturas energéticas de grande escala demonstrou funcionar como um catalisador para acelerar a concessão de licenças e a concretização destes projetos. A Comissão preside quatro grupos de alto nível em diferentes regiões da União Europeia. O elevado nível de apoio político que estes grupos recebem permite uma perspetiva regional comum e possibilita a elaboração de prioridades regionais e a prestação de orientações estratégicas para a execução de projetos de interesse comum no domínio das infraestruturas energéticas, que requerem um forte consenso. Dado que o desenvolvimento da energia eólica marítima é reconhecido como uma prioridade pan-europeia em todos os grupos de alto nível, os grandes projetos no domínio das energias renováveis podem ser identificados como prioritários nos fluxos de trabalho destes grupos e beneficiar de um acompanhamento atento e de cooperação reforçada a diferentes níveis políticos entre os Estados-Membros pertencentes a uma determinada região. a.Disposições da DER II e comparação de boas práticas na sua transposição A DER II especifica que os procedimentos administrativos de concessão de licenças não devem exceder dois anos para as instalações de produção de eletricidade renovável e para as infraestruturas de rede conexa, incluindo todos os procedimentos de autorização, certificação e licenciamento pertinentes das autoridades competentes. O pacote proposto para a descarbonização dos mercados do hidrogénio e do gás inclui uma disposição semelhante relativa à simplificação dos procedimentos de autorização para as infraestruturas de hidrogénio. Para os projetos de produção de eletricidade inferior a 150 kW e o reequipamento de instalações de energia renovável existentes, o procedimento administrativo não pode exceder o período de um ano. Este prazo não inclui o tempo necessário para cumprir a legislação ambiental da União, que pode ser um processo muito moroso, nem a duração de qualquer processo judicial, e pode ser prorrogado por um período de um ano em circunstâncias extraordinárias. Além da transposição das disposições necessárias para o direito nacional, alguns Estados-Membros introduziram esclarecimentos complementares que especificam as condições que permitem a prorrogação do prazo ou incumbiram as autoridades competentes de cooperarem estreitamente para garantir o cumprimento dos prazos acordados. No que se refere à prorrogação do prazo por mais um ano, a Suécia especifica que o prazo pode ser prorrogado por força de aditamentos morosos em razão de novos regulamentos, informações ou orientações ou se o atraso se dever a circunstâncias externas que não poderiam ter sido previstas desde o início. A Eslovénia introduz uma disposição que especifica que, antes do termo do prazo fixado, o promotor do projeto deve receber uma decisão fundamentada com base na qual, em circunstâncias excecionais explicadas na decisão, o procedimento é prorrogado por um período máximo de um ano. No que respeita a assegurar que o procedimento de autorização não excede os prazos acordados nos casos em que várias autoridades estão envolvidas, as medidas de transposição da Finlândia incluem a exigência de que, caso seja necessário mais do que um procedimento administrativo de autorização ou de aprovação para a construção, modernização, ligação à rede e exploração de uma central de produção de energia renovável, as autoridades competentes responsáveis têm de cooperar entre si para cumprir os prazos. O ponto de contacto único para os promotores de projetos está encarregado de coadjuvar as autoridades competentes no acordo sobre os prazos de tratamento dos seus procedimentos, sempre que adequado. Além disso, a legislação de transposição especifica os pontos em que o cálculo do prazo começa e termina, cabendo ao ponto de contacto único controlar a aplicação dos prazos. No que diz respeito ao acompanhamento e à comunicação de informações sobre as disposições nacionais, nos relatórios nacionais integrados de progresso em matéria de energia e de clima, que devem ser apresentados à Comissão até 15 de março de 2023 e, posteriormente, de dois em dois anos, os Estados-Membros são obrigados a prestar informações sobre as medidas específicas para cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 15.º a 17.º da DER II, a fim de simplificar, encurtar e tornar mais transparentes os procedimentos de concessão de licenças. Além disso, um acompanhamento e uma avaliação coerentes a nível da UE dos procedimentos administrativos de autorização de projetos no domínio das energias renováveis facultariam à Comissão, aos Estados-Membros e aos promotores de projetos uma visão da duração das várias fases de autorização dos projetos, do seu âmbito, dos requisitos e das autoridades envolvidas, bem como das possíveis características comuns dos atrasos e de outros estrangulamentos relativamente às tecnologias de energias renováveis ou às fases de autorização. b.Outras boas práticas para reduzir a duração dos procedimentos de concessão de licenças para além do exigido na DER II O prazo fixado na DER II não abrange a duração dos processos judiciais, mas os Estados-Membros podem adotar medidas para reduzir os procedimentos prolongados devido a litígios judiciais. Embora o direito de acesso à justiça tenha de ser assegurado, os Estados-Membros podem organizar o seu sistema jurisdicional nacional de modo a assegurar uma tramitação mais rápida dos litígios, como procedimentos de uma única instância para determinados projetos de importância nacional, fixando prazos para certas fases do litígio em função das circunstâncias nacionais para evitar o prolongamento desnecessário dos processos de recurso ou introduzindo disposições destinadas a limitar a litigância de má-fé. Vários Estados-Membros já adotaram medidas para racionalizar a duração dos processos judiciais relacionados com as licenças. A França reduziu de três para dois o número de possíveis recursos interpostos contra as autorizações ambientais de projetos de energia eólica terrestre. Desde 1 de dezembro de 2018, os recursos podem ser interpostos diretamente perante os tribunais administrativos de recurso, não sendo já necessário recorrer primeiro junto dos tribunais administrativos de primeira instância (tal era já o caso da energia eólica marítima desde a adoção de um decreto em janeiro de 2016).

Os Países Baixos decidiram que os recursos contra as licenças concedidas aos projetos de energia eólica terrestre com uma produção superior a 100 MW e aos projetos de energia solar fotovoltaica com uma produção superior a 50 MW só podem ser interpostos junto do Tribunal Superior. Além da racionalização do enquadramento relacionado com os processos judiciais, alguns Estados-Membros também introduziram outras medidas que permitem definir prioridades e, por consequência, acelerar os procedimentos de concessão de licenças, como a definição de categorias de projetos estratégicos. Alguns projetos de importância nacional podem ser adotados por um ato legislativo nacional específico, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 5, da Diretiva Avaliação do Impacto Ambiental (AIA). Esta possibilidade permite aos Estados-Membros isentar esses projetos das disposições relativas à consulta pública. O governo regional da Andaluzia, em Espanha, criou uma «unidade aceleradora» sob a alçada do seu Departamento da Administração Pública e do Interior para os projetos considerados estratégicos. O reconhecimento da importância estratégica implica que os projetos selecionados beneficiam de um tratamento preferencial no âmbito da tramitação administrativa das licenças e autorizações necessárias ao seu desenvolvimento. Outra boa forma de acelerar a concessão de licenças é permitir a apresentação de pedidos simultâneos em detrimento dos pedidos sequenciais, incluindo para os projetos de rede conexos. Na Áustria, por exemplo, os promotores de projetos podem apresentar pedidos simultâneos para várias licenças (licença de produção de eletricidade, aprovação no âmbito de um procedimento regido pela legislação relativa à conservação da natureza, procedimento regido pela legislação relativa à aviação, licença ao abrigo da legislação florestal, licença ao abrigo da legislação sobre a água, licença ao abrigo da legislação relativa à saúde e segurança no trabalho, licença de construção). Os pedidos referentes à seleção dos locais e à ligação à rede também podem ser feitos em simultâneo. Na Bélgica (Flandres e Valónia) e em França, foram introduzidos procedimentos de «licença única». No caso da Flandres e da Valónia, estas licenças únicas agregam os procedimentos de concessão de licenças ambientais e urbanas, combinadas com isenções para os projetos de pequena escala. Em França, o procedimento permite avaliar, de uma só vez, várias licenças de projetos de energia eólica, nomeadamente autorizações ambientais, navegação aérea e direitos de passagem militares e a licença de produção de eletricidade. No que diz respeito às instalações de produção de energia a partir de fontes renováveis de pequena escala detidas por agregados familiares e comunidades de energia, a falta de recursos agrava ainda mais os obstáculos que os participantes no mercado profissionais já enfrentam. Na Grécia, as comunidades de energia beneficiam de tratamento prioritário no âmbito dos pedidos de ligação à rede, de aprovação das condições ambientais e de licenças de produção, em comparação com outros pedidos no mesmo território para o mesmo ciclo de apresentação de pedidos. Em Portugal, em função da potência instalada ou da utilização da rede pública para a injeção de eletricidade em caso de autoconsumo, as comunidades de energia renovável beneficiam de isenções dos requisitos em matéria de comunicação/controlo prévio, registo e exploração. Do mesmo modo, na Irlanda, as comunidades de energia não precisam de obter uma autorização de planeamento antes de apresentarem o seu pedido de ligação à rede e estão sujeitas a um procedimento de autorização simplificado. A realização de uma consulta pública numa fase inicial e a realização de determinados estudos numa fase mais precoce do procedimento também podem contribuir para a aceleração da concessão de licenças. Por exemplo, no caso dos projetos de interesse comum, a realização de uma consulta pública obrigatória para determinar a localização do projeto no início do procedimento de concessão de licenças ajudou a identificar e a resolver as questões de aceitação do público. Por último, as avaliações efetuadas pelas autoridades responsáveis pela concessão de licenças no âmbito dos procedimentos ambientais podem ser aceleradas através da fixação de prazos específicos. Sempre que seja necessário efetuar uma avaliação ambiental, os Estados-Membros devem limitar a duração das várias fases do procedimento de avaliação do impacto ambiental introduzindo prazos máximos vinculativos, especialmente para: ·a emissão de um parecer sobre a delimitação do âmbito pela autoridade competente – não superior a um mês, ·a conclusão da avaliação do impacto ambiental e a emissão da conclusão fundamentada – não superior a três meses com a possibilidade de prorrogação por mais três meses, ·a conclusão das consultas públicas sobre o relatório da avaliação do impacto ambiental – não superior a dois meses, ·a emissão da aprovação – não superior a seis meses. Cerca de metade dos Estados-Membros já fixaram prazos específicos para a aprovação de projetos pelas autoridades competentes após a apresentação das avaliações do impacto ambiental pelos promotores de projetos. Em muitos casos, estes não excedem um ou dois meses (Bulgária, Grécia, França, Itália, Letónia, Malta e Roménia). Outra simplificação possível é a isenção condicional de licenças de construção associada a requisitos de notificação para os sistemas fotovoltaicos de pequena escala. Na região belga da Flandres, a energia solar fotovoltaica está isenta de uma licença de construção em determinadas condições. c.Maior flexibilidade na adaptação das especificações tecnológicas entre o momento da apresentação do pedido de licença e o momento da construção dos projetos A duração dos procedimentos de concessão de licenças ou os atrasos na concessão de licenças podem conduzir a uma instalação inadequada das tecnologias nos casos em que os promotores de projetos são obrigados a cumprir as especificações tecnológicas exatamente como constam do seu pedido de licença inicial. Nos casos em que a morosidade da concessão de uma licença é de tal ordem que torna a solução tecnológica aprovada obsoleta, o promotor do projeto tem de apresentar um novo pedido de licença ou efetuar uma nova avaliação do impacto ambiental para poder utilizar a tecnologia mais recente disponível. Uma maior flexibilidade, ou seja, permitir que os promotores de projetos apresentem um pedido de licença que abranja uma série de parâmetros tecnológicos, ajuda à implantação das tecnologias mais eficientes de forma mais rápida, sem implicar necessariamente um maior impacto ambiental. Para resolver esta questão, alguns Estados-Membros utilizam o chamado «modelo-quadro» para as licenças, que permite aos promotores de projetos incluir uma série de parâmetros tecnológicos no seu pedido de licença (por exemplo, em relação à altura da turbina eólica), proporcionando-lhes flexibilidade para implantarem tecnologias de ponta e maximizarem a eficiência e a produção de energia a partir de fontes renováveis. Por exemplo, a Suécia já permite a utilização deste modelo de licença para determinados projetos de energia eólica. É solicitado aos promotores de projetos que indiquem a zona do projeto, o número máximo de turbinas, a altura máxima das turbinas, as áreas restritas dentro da zona do projeto e a área máxima de implantação das infraestruturas. Dispõem de flexibilidade para otimizar a disposição e aumentar ou diminuir a dimensão do rotor e a altura do cubo. Os promotores de projetos têm ainda a possibilidade de utilizar a tecnologia de turbinas mais recente para otimizar a disposição e maximizar a potência constante da licença. A Roménia autoriza a alteração do tipo de turbina eólica após a emissão da licença final de construção, desde que os principais parâmetros (altura e rotor) sejam respeitados. Os promotores de projetos só têm de comunicar tais alterações às autoridades competentes. 3.Coordenação interna e procedimentos claros e digitalizados para reduzir a complexidade dos procedimentos administrativos de autorização

Dependendo do Estado-Membro, os promotores de projetos têm de interagir com as administrações a nível nacional, regional e municipal e/ou com diferentes departamentos ou ministérios. A existência de vários níveis de legislação e procedimentos nacionais e regionais, por vezes contraditórios, bem como a falta de uma clara repartição de competências entre as autoridades nacionais, regionais e/ou locais acrescentam complexidades desnecessárias e podem resultar no retardamento do procedimento de concessão de licenças. Segundo as partes interessadas, nem sempre é claro se o envolvimento de determinadas autoridades no procedimento administrativo de autorização é obrigatório e se o seu parecer é vinculativo. Além disso, quando estão envolvidos vários organismos públicos na concessão de uma licença, verifica-se frequentemente uma falta de transparência em relação ao estado do pedido e à fase em que existe um estrangulamento. Além disso, a implantação de ferramentas e soluções digitais é desigual entre as administrações. a.Disposições da DER II relativas ao balcão único e uma comparação de boas práticas na sua transposição A DER II exige que os Estados-Membros designem um ponto de contacto único («balcão único») para a concessão de licenças de construção, reequipamento e exploração de ativos para a produção de energia a partir de fontes renováveis e infraestruturas de rede conexas, semelhante às disposições constantes do Regulamento RTE-E e conforme proposto no âmbito do pacote para a descarbonização dos mercados do hidrogénio e do gás. Existem também exemplos noutros setores em que a introdução de balcões únicos reduziu o tempo e os custos investidos na procura de informações, especialmente no que diz respeito aos requisitos de licenciamento e de autorização. Em consonância com o princípio da subsidiariedade, a DER II proporciona aos Estados-Membros a flexibilidade de escolher as regras de aplicação mais adequadas, desde que os requerentes não sejam obrigados a contactar mais do que um ponto de contacto durante todo o procedimento de concessão de licenças. Existem várias opções para conceber um balcão único. Um balcão único exclusivamente administrativo serve de canal de comunicação entre o promotor do projeto no domínio das energias renováveis e as autoridades competentes envolvidas na concessão das várias licenças necessárias para a construção de uma central elétrica e para a sua ligação à rede. Também pode ser previsto o alargamento do mandato do ponto de contacto administrativo, podendo este ser encarregado da emissão de todas as licenças necessárias. Podem ser criados vários balcões únicos para tratar de projetos de diferentes dimensões ou de tecnologias de energias renováveis ou divisões administrativas diferentes num Estado-Membro, desde que cada requerente tenha um único ponto de contacto responsável pelo tratamento de um determinado projeto. Também foram criados balcões únicos pelas entidades responsáveis pelas infraestruturas de rede, como as «autoridades nacionais competentes» para os projetos de interesse comum ao abrigo do Regulamento RTE-E ou as autoridades reguladoras nacionais, os operadores da rede de transporte e as autoridades nacionais, regionais ou locais para outros tipos de redes. No caso dos projetos de interesse comum, é aconselhável uma coordenação e alinhamento estreitos dos procedimentos entre os balcões únicos a que se refere a DER II, ou seja, entre as «autoridades nacionais competentes». As estruturas de cooperação regional existentes responsáveis pela política energética, como os grupos políticos de alto nível referidos anteriormente, podem ser adequadas para explorar e ampliar esta coordenação estreita. No que diz respeito às disposições nacionais de transposição da DER II, na maioria dos casos, os Estados-Membros designaram uma agência nacional da energia já existente ou outra agência de execução como ponto de contacto único incumbido de racionalizar o procedimento administrativo de pedido e concessão de licenças. A elaboração de uma lista com todas as autoridades com as quais o ponto de contacto único assegura a comunicação e a coordenação, bem como a referência à legislação específica sobre a qual o ponto de contacto pode prestar aconselhamento, aumenta a certeza e a transparência para os promotores de projetos. No caso da Dinamarca, a Agência Dinamarquesa da Energia (DEA) foi designada como ponto de contacto e fornece orientações gerais sobre o procedimento administrativo, incluindo as ações necessárias para implantar e explorar instalações de energia renovável. No caso da energia eólica marítima, a própria DEA emite licenças para os projetos situados nas águas territoriais da Dinamarca e na sua zona económica exclusiva. A DEA prepara e emite as licenças através de um processo iterativo com as autoridades competentes e transmite informações específicas sobre os projetos às autoridades para atenuar situações de conflito de interesses. No caso da Suécia, a Agência Sueca da Energia está encarregada de criar um ponto de contacto digital e de o gerir. Os contactos diretos com as autoridades que tratam de um caso têm de ser efetuados através do ponto de contacto. As disposições nacionais que transpõem a DER II também incluem uma lista de autoridades que devem coadjuvar o ponto de contacto, nomeadamente as autoridades e as agências responsáveis pelas questões marítimas, pela proteção do ambiente, pelo património nacional e pela agricultura, bem como os municípios. O ponto de contacto único da Finlândia está encarregado de prestar aconselhamento sobre os procedimentos de autorização e outros procedimentos administrativos para as instalações de produção de energia a partir de fontes renováveis. As disposições nacionais incluem uma lista de elementos aos quais o dever de aconselhamento do ponto de contacto é aplicável, que compreende o parecer das Forças de Defesa sobre a aceitabilidade da construção de instalações de produção de energia eólica. b.Outros exemplos de boas práticas para reduzir a complexidade dos procedimentos administrativos para além do exigido na DER II Nos casos que exigem a coordenação e aprovação de diferentes administrações, a impossibilidade de dar seguimento ao processo por falta de resposta de uma administração pode ser resolvida através da introdução de um sistema de aprovação tácita em condições claramente definidas e a menos que seja exigida uma resposta por força da legislação da UE ou nacional. A Espanha introduziu recentemente um sistema de aprovação tácita para medidas administrativas específicas num decreto de 2020 relativo às instalações de autoconsumo e aos parques solares. Sempre que várias administrações envolvidas tiverem de responder umas às outras e não o fizerem no prazo de 30 dias, a medida administrativa específica é considerada aprovada. No que diz respeito à utilização mais ampla de ferramentas e soluções digitais durante os procedimentos de concessão de licenças, a DER II exige que os requerentes sejam autorizados a apresentar os documentos pertinentes também em formato digital. Além disso, o recurso à comunicação eletrónica em substituição da utilização de formulários em suporte papel e às plataformas de comunicação digital, unificando os diferentes processos de pedidos, também pode ajudar o pessoal das autoridades responsáveis pela concessão de licenças no tratamento dos pedidos, bem como a formar a base para o acompanhamento e a melhoria dos procedimentos. Esta circunstância também aumenta a transparência para os promotores de projetos quanto ao estado atual dos seus pedidos, permitindo igualmente o acesso das várias autoridades envolvidas à mesma informação centralizada sobre os projetos. A este respeito, Chipre incluiu no seu plano de recuperação e resiliência (PRR) uma reforma que criou um balcão único digital com vista a racionalizar o licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis. De acordo com o PRR, Chipre também solicitou assistência técnica à DG REFORM para conceber a metodologia necessária à criação do balcão único. O Estado alemão da Baixa Saxónia introduziu um formulário de pedido de autorização eletrónico para os pedidos de controlo das imissões (ELiA), que está a ser utilizado por oito Estados federais alemães e que permite a apresentação cifrada de documentos relacionados com pedidos. Nos Países Baixos, existe uma plataforma em linha dedicada às «licenças únicas para os aspetos físicos» de projetos de energia eólica terrestre e de sistemas fotovoltaicos montados no solo. Independentemente de a autoridade responsável pelo procedimento de concessão de licenças ser o município, a província ou o governo nacional, tanto a autoridade responsável como o promotor do projeto têm acesso à plataforma em linha. Além disso, a plataforma em linha é utilizada por algumas províncias para a apresentação de pedidos de licenças ambientais. 4.Recursos humanos e competências suficientes das entidades responsáveis pela concessão de licenças O tratamento do número crescente de licenças para projetos exigirá um número suficiente de pessoal devidamente qualificado nas autoridades responsáveis pelo licenciamento e nos operadores de rede, bem como pessoal responsável pelas avaliações ambientais e tribunais nacionais que se ocupem dos recursos. Conforme explicado no relatório intercalar do estudo RES Simplify sobre a simplificação dos procedimentos relacionados com fontes de energia renovável e confirmado pelas consultas realizadas pela Comissão no âmbito da presente iniciativa, a falta de pessoal nas autoridades responsáveis pela concessão de licenças constitui atualmente um obstáculo importante à implantação de projetos em muitos Estados-Membros — ou não há pessoal suficiente e/ou o pessoal não possui os conhecimentos especializados ou as competências necessárias para tratar dos pedidos respeitantes a projetos. Segundo as conclusões do relatório, a falta de pessoal é alegadamente mais frequente nos Estados-Membros de maior dimensão, onde o problema é mais importante a nível nacional do que a nível regional, ao passo que a falta de conhecimentos especializados é mais comum a nível dos mercados menos familiarizados com uma tecnologia específica e com um menor número de projetos concluídos. A falta de conhecimentos especializados ocorre frequentemente a nível local, onde existem menos oportunidades para o pessoal se especializar, e/ou está relacionada com questões técnicas e jurídicas complexas. Este fenómeno é particularmente comum nas zonas rurais, com capacidades administrativas reduzidas, mas onde são concebidos grandes projetos no domínio das energias renováveis. As questões relativas aos recursos humanos afetam outros obstáculos, porquanto as autoridades não conseguem coordenar o trabalho entre si, o que dificulta a execução dos procedimentos administrativos. Tal abrange a criação de um ponto de contacto único, em que a falta de pessoal ou de conhecimentos especializados pertinentes pode criar estrangulamentos adicionais nos procedimentos administrativos. Por conseguinte, é fundamental assegurar competências adequadas e empregos atrativos nos setores em causa, nos vários níveis administrativos, incluindo, mas não só, nas autoridades responsáveis pela concessão de licenças. É necessária uma abordagem direcionada e antecipativa para dar resposta à escassez de pessoal, por um lado, e ao défice de competências, por outro lado. No âmbito desta abordagem, e em consonância com a abordagem da Comissão Europeia de integração da perspetiva de género em todos os domínios, incluindo a transição ecológica e digital, há que prestar especial atenção ao aumento da participação das mulheres e à igualdade de oportunidades para todos a todos os níveis. Nos seus planos nacionais em matéria de energia e clima (PNEC), os Estados-Membros foram convidados a fornecer informações sobre a potência total instalada planeada de produção de energia a partir de fontes renováveis para o período compreendido entre 2021 e 2030, repartida por nova potência e reequipamento, por tecnologia e setor, em MW. Também foi solicitado aos Estados-Membros que indicassem medidas específicas de prestação de informações e ministração de formação. Esta potência instalada planeada, juntamente com uma avaliação da potência adicional produzida apenas com o pessoal existente, deve ajudar os Estados-Membros a estimar as necessidades de recursos humanos e de orçamentação das autoridades responsáveis pela concessão de licenças.

Embora os dados existentes em matéria de emprego nas autoridades responsáveis pelo licenciamento sejam limitados, em Espanha, a região de Aragão dispõe de 30 trabalhadores que se dedicam exclusivamente ao tratamento de pedidos de licenças para projetos de energia eólica e de energia solar fotovoltaica, tendo concedido, em 2018, novas licenças a parques eólicos terrestres para a produção de 1 100 MW de energia. A Finlândia afetou 6 milhões de EUR do seu plano de recuperação e resiliência à contratação, a título temporário, de recursos humanos para as licenças e os procedimentos ambientais e para o tratamento de projetos para o período 2021-2023, bem como ao apoio de novas tecnologias energéticas, nomeadamente a energia eólica marítima, a energia solar de grande escala e a energia geotérmica. O apoio financeiro será utilizado para cobrir os custos de pessoal relacionados com a apreciação de avaliações do impacto ambiental, com o tratamento de recursos interpostos contra as decisões sobre licenças ambientais e para ajudar os municípios e os condados a garantir o ordenamento do território e a concessão de licenças de construção. A Itália criou um grupo de trabalho constituído por 40 membros, tutelado pelo Ministério da Transição Ecológica, dedicado à execução do seu plano nacional em matéria de energia e clima e do seu plano de recuperação e resiliência. A sua tarefa é acelerar o tratamento das avaliações do impacto ambiental. Cada um dos membros do grupo de trabalho tem pelo menos cinco anos de experiência profissional e as competências necessárias para avaliar os aspetos técnicos, ambientais e paisagísticos dos projetos no domínio das energias renováveis. O plano alemão de simplificação de 18 pontos para a concessão de licenças para os projetos de energia eólica terrestre prevê que os Estados federais devem assegurar que as autoridades de planeamento e aprovação dispõem do pessoal suficiente e do equipamento técnico necessário para tratar dos pedidos de licenças. Além disso, o acordo da coligação alemã inclui uma referência a equipas de projeto externas para aliviar a pressão sobre as autoridades responsáveis pela concessão de licenças. Para assegurar que o pessoal das autoridades responsáveis pela avaliação das licenças para os projetos no domínio das energias renováveis possui os conhecimentos jurídicos e técnicos adequados, uma primeira medida possível para dar resposta aos atuais défices de competências poderá ser a criação de uma aliança Erasmus+ para a cooperação setorial em matéria de competências entre as autoridades públicas, o setor, os parceiros sociais e as instituições de ensino e formação. Em 2021, teve lugar uma mesa-redonda de alto nível do Pacto da UE para as Competências que reuniu as partes interessadas do setor das energias renováveis no âmbito de uma série de mesas redondas com os ecossistemas industriais, com vista a incentivar o envolvimento das partes interessadas no Pacto para as Competências. O Pacto para as Competências é um novo modelo de envolvimento para enfrentar os desafios em matéria de competências necessárias para a recuperação económica e a concretização da estratégia industrial da UE e para a transição ecológica e digital. Visa dar resposta aos défices de competências em todos os ecossistemas industriais, mobilizando empresas, trabalhadores, autoridades nacionais, regionais e locais, parceiros sociais, organizações do setor, prestadores de ensino e formação profissionais, câmaras de comércio e serviços de emprego para investir em ações de melhoria de competências e de requalificação. No seguimento da mesa-redonda, a Comissão prontifica-se a facilitar a preparação de uma parceria em matéria de competências em grande escala no domínio da energia eólica terrestre. Além disso, estão disponíveis oportunidades pertinentes de financiamento da UE (por exemplo, LIFE, fundos da política de coesão, instrumentos de assistência técnica). Neste contexto, o reconhecimento mútuo de diplomas, competências e qualificações em toda a UE também é fundamental, em especial nas regiões fronteiriças da UE. É necessário dar especial atenção à necessidade de as iniciativas relacionadas com a formação e as competências também serem dirigidas especificamente ao pessoal das autoridades regionais e locais responsáveis pela concessão de licenças e de ter em conta as especificidades das suas funções. A este respeito, os Estados-Membros são encorajados a adotar medidas e a proporcionar oportunidades de formação suficientes. Já está em curso um plano de ação para a cooperação setorial em matéria de competências no domínio das tecnologias marítimas, que está a trabalhar numa estratégia de competências na área das energias renováveis marítimas e a explorar o potencial do setor para funcionar como um impulsionador da transição ecológica e digital. A geminação administrativa pode ser particularmente relevante no setor ao largo, dado que alguns Estados-Membros estão prestes a autorizar, pela primeira vez, a implantação de projetos no domínio das energias renováveis marítimas, ao passo que outros adquiriram mais experiência. Com vista a facilitar o intercâmbio de informações, reduzir a complexidade na execução de projetos no domínio das energias renováveis de grande escala e atenuar a necessidade premente de desenvolvimento de capacidades, os Estados-Membros também podem prever a criação de plataformas voluntárias para as autoridades responsáveis pela concessão de licenças. Tais plataformas podem funcionar como repositórios de partilha de conhecimentos, fornecendo boas práticas, com o objetivo de aumentar a eficiência ou identificar sinergias nos diferentes processos nos Estados-Membros. Além disso, tal como também acontece com os projetos de infraestruturas, os promotores de projetos podem beneficiar de iniciativas de desenvolvimento de capacidades destinadas a eliminar atrasos devidos à baixa qualidade dos documentos e dos estudos apresentados às autoridades responsáveis pela concessão de licenças. 5.Melhoria da identificação e do planeamento de locais para projetos no domínio das energias renováveis Um sistema energético descarbonizado baseado, em grande medida, em fontes de energia renováveis exigirá, em geral, mais espaço do que um sistema energético tradicional, caracterizado por instalações de produção de energia de maior dimensão e centralizadas. Sendo, em grande parte, um continente densamente povoado, os conflitos relacionados com o uso do solo e a necessidade de assegurar o equilíbrio entre os diferentes bens e interesses públicos são frequentes na Europa. Os projetos no domínio das energias renováveis enfrentam concorrência no acesso a zonas adequadas e restrições do uso do solo/mar resultantes, em especial, da agricultura/pesca, das rotas de transporte marítimo, do património cultural e das atividades relacionadas com a defesa. A fim de acelerar a implantação das energias renováveis a médio e a longo prazo, um ordenamento do território bem concebido e estudos de viabilidade analítica são instrumentos fundamentais. Intervêm numa fase inicial, tendo o potencial de reduzir os impactos ambientais, os conflitos de uso do solo/mar e de identificar locais adequados para os promotores de projetos, o que, por sua vez, pode acelerar os procedimentos de concessão de licenças. a.Restrições do uso do solo/mar e boas práticas para facilitar a identificação de zonas adequadas Uma abordagem mais estratégica para designar locais para a implantação das energias renováveis no quadro do ordenamento do território será fundamental para a disponibilização de espaço suficiente para implantar as capacidades adicionais de produção de energia a partir de fontes renováveis necessárias à concretização das metas da UE. Tal diz respeito tanto às tecnologias marítimas como às tecnologias terrestres de produção de energia a partir de fontes renováveis, bem como ao setor de produção de calor a partir de fontes renováveis. O nível administrativo pertinente para tais planos pode variar consoante a tecnologia – por exemplo, os locais adequados para as instalações de energia eólica têm de ser identificados a um nível mais regional, ao passo que os locais de menor dimensão para a energia solar fotovoltaica podem ser designados a nível municipal. Os planos de ordenamento do espaço marítimo são desenvolvidos a nível nacional, cada vez mais em cooperação com os países vizinhos dentro da mesma bacia marítima. A Estratégia para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo esclareceu que o ordenamento do espaço marítimo é um pilar fundamental da implantação destas tecnologias. O Regulamento RTE-E revisto exige que os Estados-Membros cooperem na fixação das suas metas para 2050 em matéria de implantação da energia renovável marítima, com etapas intermédias em 2030 e 2040. A Comunicação REPowerEU insta os Estados-Membros a identificarem rapidamente zonas terrestres e marítimas adequadas para os projetos no domínio das energias renováveis, em consonância com os seus planos nacionais em matéria de energia e clima e com o seu contributo para a consecução da meta revista para 2030 em matéria de energias renováveis. No âmbito deste processo de cartografia, é conveniente designar zonas limitadas e claramente definidas como sendo particularmente adequadas para o desenvolvimento da energia renovável («zonas propícias»), evitando ao mesmo tempo, tanto quanto possível, zonas de valor ambiental e dando prioridade, nomeadamente, aos terrenos degradados não utilizáveis para a agricultura. A este respeito, seria benéfico explorar a possibilidade de utilizar zonas degradadas, como pedreiras antigas, minas fechadas, aterros ou áreas industriais antigas, parques de estacionamento e zonas ao longo dos corredores de transporte, como autoestradas e caminhos de ferro. Nalguns casos, a reabilitação de espaços abandonados para a implantação das energias renováveis pode proporcionar benefícios adicionais, como a proximidade às zonas urbanas e redes rodoviárias e ligações à rede. Por outro lado, tal exigiria dar resposta aos desafios associados, como a contaminação, as questões de propriedade não resolvidas ou a falta de incentivos para a reabilitação de espaços abandonados. É importante notar que, no contexto da transição justa, as minas de carvão localizadas nas regiões carboníferas em transição podem tornar-se locais atrativos para a conversão em locais de energia eólica e energia solar fotovoltaica ou até de energia geotérmica ou de produção de hidrogénio, em função da localização e do ecossistema industrial circundante. Em termos mais gerais, as regiões carboníferas possuem um importante potencial de implantação das energias renováveis — estimado em cerca de 1,4 GW de energia eólica e 2,7 GW de energia solar. Uma vantagem adicional dos antigos locais de exploração de combustíveis fósseis é que muitas vezes têm uma boa ligação à rede e mão de obra disponível no local. Existem exemplos na Grécia, em Espanha ou na Hungria, e a Alemanha explora formas de utilizar a energia solar fotovoltaica flutuante em lagos resultantes de medidas de recuperação em antigas zonas de mineração de lenhite. Até à data, a DER II não estabeleceu requisitos específicos em matéria de seleção dos locais ou de definição de zonas prioritárias para o desenvolvimento das energias renováveis. No entanto, na legislação nacional que transpõe o artigo 15.º da DER II, a Itália estabeleceu os regulamentos aplicáveis à identificação de zonas adequadas à implantação das energias renováveis. A potência total que pode ser instalada nas zonas identificadas deve ser, pelo menos, igual à potência constante do plano nacional em matéria de energia e clima considerada necessária para concretizar os objetivos de desenvolvimento das energias renováveis. Estes regulamentos também especificam que, aquando da identificação das zonas adequadas à implantação das energias renováveis, tem de ser tido em conta o impacto no ambiente, no património cultural e na paisagem, bem como outras considerações pertinentes, como a disponibilidade de recursos e infraestruturas de rede. A coordenação entre os diferentes níveis de governo é crucial, em especial nos Estados federais ou nos países com regiões autónomas. Na Alemanha, os Estados federais são obrigados a informar o governo federal sobre a situação das energias renováveis, nomeadamente sobre as instalações de energia renovável autorizadas, sobre os progressos realizados no âmbito do reequipamento e sobre a superfície de terreno disponível para a implantação adicional da energia eólica, de acordo com os planos regionais e urbanos de ordenamento do território. O acordo da coligação prevê que 2 % da superfície das terras deve ser destinada à energia eólica terrestre. Nos Estados federais de Hessen e Schleswig-Holstein, tal percentagem já foi implementada com sucesso. Além de um quadro de apoio ao ordenamento do território, as ferramentas digitais, como as bases de dados e os cadastros em linha do sistema de informação geográfica (SIG), também podem facilitar a identificação de terrenos adequados (por exemplo, indicando o potencial por tecnologia, as zonas restritas, os terrenos degradados não utilizáveis para a agricultura, a disponibilidade de redes, os projetos e os dados/estudos existentes, as pré-avaliações ambientais). A nível da União, o Laboratório Geográfico para a Energia e a Indústria (EIGL) está a visualizar alguns destes dados. A Comissão acabou de concluir a inclusão de conjuntos de dados no EIGL que podem ajudar os Estados-Membros a identificar zonas adequadas para os projetos de energia eólica e de energia solar. Embora os conjuntos de dados pertinentes dependam da fonte de energia renovável em avaliação, já foram incluídos no EIGL os sítios Natura 2000, as zonas designadas a nível nacional, as principais zonas relevantes em termos de biodiversidade, as zonas importantes para as aves e os dados relativos aos solos. Embora a inclusão de tais conjuntos de dados na ferramenta de cartografia não introduza quaisquer restrições ou limitações à implantação de infraestruturas de energias renováveis em conformidade com a legislação aplicável, facilita a sua implantação, atenuando simultaneamente os conflitos. Por conseguinte, a ferramenta de cartografia pretende ser um instrumento facilitador e capacitador para apoiar as autoridades nacionais e regionais nas escolhas de planeamento, as quais, de outro modo, podem não ter acesso imediato ao leque completo de dados disponíveis, com benefícios particulares para os projetos suscetíveis de terem impactos transfronteiras. Tal, por sua vez, deve orientar e apoiar as decisões de investimento dos agentes económicos, com base na previsibilidade e clareza. A Comissão tenciona melhorar ainda mais esta ferramenta de cartografia integrando conjuntos de dados adicionais e ligações com as ferramentas digitais de ordenamento do território dos Estados-Membros. Na Dinamarca, o portal ambiental dinamarquês em linha é uma parceria pública conjunta detida pelo Estado, pelos municípios e pelas regiões. Abrangendo todo o país, o portal inclui dados específicos da zona relativos ao ambiente, à água, à natureza e ao uso do solo. Permite às autoridades atualizarem e acederem aos dados de várias unidades administrativas, setores e zonas geográficas. Os particulares e os profissionais também podem utilizar o portal para aceder aos dados relativos a diferentes restrições do uso do solo relacionadas, por exemplo, com a proteção da natureza, a conservação, as linhas de construção e o planeamento em zonas específicas. Na Croácia, o portal de dados abertos da República da Croácia é uma plataforma de dados utilizada para a recolha, categorização e distribuição de dados abertos criados pelo setor público, nomeadamente dados de geolocalização, meteorológicos e ambientais. Na Polónia, a Comissão está a apoiar o desenvolvimento de uma base de dados de antigos e atuais locais de extração de carvão associada a um SIG, que visa identificar a possível reutilização de locais, designadamente para a implantação de soluções de energia limpa. A Comissão também apoiou um projeto semelhante na Grécia. Na região de Bruxelas, na Bélgica, os cidadãos podem verificar o potencial das suas coberturas em termos de produção de energia fotovoltaica. Para simplificar o licenciamento e a autorização de instalações de bombas de calor geotérmicas de pequena escala, algumas regiões na Alemanha, em França, em Itália e na Áustria já operam sistemas trizonais de «semáforos» baseados em levantamentos geológicos, indicando as zonas que exigem apenas uma notificação simples, as zonas que exigem uma autorização e as zonas em que a perfuração é proibida. b.Utilização múltipla do espaço Outra forma de lidar com as restrições do uso do solo/mar é facilitando a utilização múltipla do espaço. A aplicação desta abordagem ao ordenamento do espaço marítimo pode apoiar a coexistência das infraestruturas energéticas e das rotas marítimas e contribuir para a proteção dos ecossistemas marinhos. Outras abordagens, como os sistemas agrivoltaicos ou a energia solar fotovoltaica flutuante, podem otimizar o espaço disponível para os projetos no domínio das energias renováveis. O levantamento das restrições previstas na legislação nacional que proíbe a utilização múltipla do espaço ou a criação de um quadro específico para a utilização múltipla podem conduzir à execução de um maior número de projetos. A inovação no domínio da concessão de licenças, que é, em geral, um processo com uma forte componente setorial, também será necessária para apoiar novos projetos polivalentes.

Atualmente, a ferramenta de cartografia do EIGL referida acima, em que podiam constar os projetos no domínio das energias renováveis e que continuará a ser desenvolvida para facilitar a utilização múltipla do espaço, também inclui um conjunto de dados relativos às estações de tratamento de águas residuais existentes. Vários Estados-Membros (nomeadamente a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália e a Polónia) estão a analisar orientações para iniciativas de sistemas agrivoltaicos, uma prática que combina a agricultura e a produção de energia solar fotovoltaica, que se tem vindo a generalizar nos últimos anos. A dupla utilização agrifotovoltaica pode ajudar a obter a aceitação do público e beneficiar diretamente os agricultores e as comunidades rurais. A investigação científica demonstra que esta abordagem também pode produzir benefícios conexos, como uma melhor retenção de água nas zonas áridas e uma melhor produtividade global. O consenso sobre definições e critérios de impacto seria benéfico a nível nacional e regional, pois lançaria as bases para uma utilização mais sistemática da solução agrifotovoltaica nos planos de ordenamento do território e ajudaria a evitar efeitos negativos para os agricultores. No espaço marítimo surgiu uma prática semelhante, em que a Bélgica, no seu plano de ordenamento do espaço marítimo, designou locais para o desenvolvimento simultâneo de atividades, ou seja, produção alimentar (pesca, aquicultura) e energia eólica marítima, promovendo assim sinergias e a utilização múltipla desde a conceção. A utilização múltipla também pode ser conseguida mediante a adição de novas atividades às já existentes. Também é possível combinar uma atividade económica marinha com a restauração ou a proteção da natureza (por exemplo, nos sítios Natura 2000). c.Aceitação e envolvimento da comunidade A fixação de metas em matéria de implantação ou utilização do espaço a nível central pode ser importante em função do contexto nacional, dado que os municípios tendem frequentemente a considerar o desenvolvimento das energias renováveis do ponto de vista local e nem sempre têm em conta as metas nacionais relativas às energias renováveis. Por outro lado, o desenvolvimento das energias renováveis deve merecer apoio a nível local e não deve ser visto como algo imposto às comunidades locais em seu detrimento. Por conseguinte, é crucial promover o envolvimento do público numa fase incipiente da definição dos planos regionais ou locais de ordenamento do território, bem como adotar medidas que permitam às comunidades locais beneficiar das instalações de energia renovável nas suas imediações, também da perspetiva mais vasta de uma transição socialmente justa e ecológica. Tal pode ser concretizado através das comunidades de energia, da redução dos custos da eletricidade ou dos sistemas de participação financeira («coapropriação» ou «benefícios conexos») ou dos planos de desenvolvimento industrial para uma região. Tais sistemas podem ser organizados de diferentes formas, por exemplo, financiamento de fontes nacionais ou regionais atribuído às autoridades locais para a disponibilização de zonas e recursos, pagamento direto de uma taxa ou imposto específico às autoridades locais pelos operadores de instalações ou pagamentos, a título voluntário, pelos operadores de instalações a uma associação regional com o objetivo de melhorar a situação local. Estes pagamentos devem estar vinculados a objetivos específicos para aumentar os benefícios sociais para os cidadãos, como os serviços sociais (por exemplo, jardins de infância, serviços de saúde) ou as infraestruturas (por exemplo, ruas ou transportes públicos). Um quadro regulamentar claro evita negociações numa base casuística, que podem conduzir a resultados desiguais e representar um risco mais elevado de má conduta pública. Entre os exemplos de sistemas introduzidos a nível nacional contam-se o «sistema de fundos verdes» para os municípios que acolhem projetos de energia eólica na Dinamarca, um regime de subvenções para os municípios no Luxemburgo ou as taxas mínimas de participação de habitantes locais previstas em várias estratégias energéticas regionais nos Países Baixos. O Regulamento Alterações Climáticas das ilhas Baleares, em Espanha, contém uma disposição especial segundo a qual todos os projetos no domínio das energias renováveis com uma produção superior a 5 MW devem abrir pelo menos 20 % do investimento à população local. Outra possibilidade de aumentar a participação económica local são as opções de investimento em ações de projetos no domínio das energias renováveis, como promovido, por exemplo, pelo rótulo «Financiamento colaborativo para o crescimento verde» em França. No entanto, estas abordagens de financiamento colaborativo, bem como determinados outros sistemas de participação financeira, só geram benefícios para os cidadãos que podem investir nos projetos («coapropriação», com ou sem participação na governação). As comunidades de energia renovável são instrumentos muito poderosos para aumentar a participação ativa e os benefícios da população local na transição energética. Além disso, podem ajudar a combater a pobreza energética. Na Grécia, a definição de comunidades de energia prevê que estas participem ativamente na redução da pobreza energética e na promoção da produção, do armazenamento e da autossuficiência nas ilhas. Para o efeito, os consumidores vulneráveis e os cidadãos que vivem abaixo do limiar de pobreza também têm direito à contagem líquida virtual e podem beneficiar da energia produzida pela comunidade sem fazerem parte da mesma (se estiverem geograficamente próximos). Na Bélgica, as empresas de habitação social desenvolveram um modelo de negócios inovador através do qual investem em painéis solares instalados nas coberturas das habitações sociais, estando os custos da utilização dos painéis fotovoltaicos e da eletricidade produzida incluídos nas rendas. Graças à importante escala do projeto, o valor da renda é mais baixo do que os atuais preços da eletricidade. As comunidades transfronteiras de energia podem desempenhar um papel significativo nas regiões fronteiriças da UE. O projeto «SEREH — Região de energia inteligente de Emmen-Haren», no âmbito do programa de cooperação transfronteiras Interreg entre a Alemanha e os Países Baixos, já está na vanguarda. Este projeto está a desenvolver um mercado transfronteiras descentralizado da eletricidade e da energia e outras regiões fronteiriças poderão tirar partido das suas conclusões e recomendações. No que diz respeito ao envolvimento das comunidades na transição energética, em 2021, o operador irlandês da rede de transporte EirGrid, a rede Friends of the Earth e a Renewables Grid Initiative lançaram um projeto conjunto de três anos com vista a envolver as comunidades num diálogo sobre os desafios e as oportunidades associados à transição energética da Irlanda. A proximidade das turbinas eólicas às zonas residenciais também constitui, nalguns casos, motivo de oposição da população aos projetos. Nestes casos, os cidadãos manifestam preocupações relacionadas com os incómodos a que estão sujeitos, como o ruído e o impacto visual. Os regulamentos relativos à distância entre as turbinas eólicas e as zonas residenciais variam entre os Estados-Membros — nalguns casos, a distância de recuo depende da região ou do município ou da densidade populacional da zona onde as turbinas estão localizadas. Noutros casos, a altura da turbina e o diâmetro do rotor determinam a distância de recuo. As distâncias de recuo muito elevadas poderão apenas gerar benefícios adicionais marginais do ponto de vista da redução do ruído, embora aumentem os custos associados às estradas de serviço e às infraestruturas de apoio, e afastem a produção de eletricidade da procura. A regulamentação restritiva a este respeito também pode tornar grandes parcelas de terreno indisponíveis para os projetos e/ou reduzir a possibilidade de reequipar parques eólicos existentes com a tecnologia mais moderna. Consequentemente, os promotores de projetos têm de instalar por vezes equipamento obsoleto sob a forma de turbinas eólicas de menor dimensão e menos eficientes para cumprir os requisitos de distância. Os promotores de projetos também podem optar pelo prolongamento da vida útil em vez de reequiparem os locais existentes. As regras relativas à distância em relação às zonas residenciais devem basear-se em factos e provas, ou seja, relativamente ao ruído e à perturbação visual e fixadas no mínimo necessário. Aquando da definição das regras, os Estados-Membros devem assegurar o equilíbrio entre a necessidade de minimizar os efeitos negativos das turbinas eólicas e a necessidade de maximizar a disponibilidade de terrenos para o desenvolvimento de projetos, tendo igualmente em conta outras restrições em matéria de ordenamento do território. Além disso, é necessária informação clara e transparente sobre as restrições relacionadas com a distância em relação às zonas residenciais, a fim de garantir a segurança do investimento para os promotores de projetos. d.Considerações de caráter ambiental Algumas das questões mais comuns relacionadas com a seleção dos locais com que os promotores de projetos no domínio das energias renováveis se deparam são a morosidade e a complexidade dos procedimentos para cumprir a legislação ambiental, bem como os conflitos com os grupos de interesse no domínio ambiental ou com os cidadãos. As licenças e as avaliações do impacto conexas são um instrumento para assegurar o equilíbrio entre os diferentes interesses sociais, mas tal também as torna propensas a elevados níveis de complexidade e a litígios administrativos e judiciais. Sempre que seja necessário avaliar e assegurar o equilíbrio entre os diferentes interesses sociais, o processo de reflexão e decisão leva necessariamente tempo, pelo que é indispensável integrar as considerações de caráter ambiental nos processos de planeamento das energias renováveis desde o início. Tal permite identificar os prováveis efeitos significativos no ambiente e as medidas previstas para os prevenir, reduzir e compensar tanto quanto possível. Além disso, existem opções que permitem aos Estados-Membros racionalizar os procedimentos para assegurar o cumprimento da legislação ambiental e facilitar a seleção dos locais adequados por parte dos promotores de projetos. Este aspeto também ajudará a reduzir os conflitos que possam surgir não só com os grupos ambientalistas e os intervenientes individuais, como também com as autoridades públicas a diferentes níveis. Estes conflitos não só afetam, em especial, a energia eólica, a energia geotérmica e a energia hidroelétrica, como também as instalações solares fotovoltaicas de grande escala. Embora o acesso à justiça seja um direito fundamental, os mecanismos de resolução alternativa de litígios e a mediação podem conduzir a uma resolução mais rápida de tais conflitos. I.Requisitos decorrentes da legislação ambiental da UE e formas de racionalizar o cumprimento A legislação da UE pode exigir a realização de várias avaliações ambientais para um único projeto. São frequentemente introduzidos requisitos adicionais específicos nos procedimentos de concessão de licenças a nível nacional (por exemplo, relacionados com questões de propriedade, de ordenamento do território ou de património cultural). Os vários requisitos legais e as avaliações paralelas para um único projeto podem gerar custos administrativos e de execução, bem como atrasos, discrepâncias e incerteza administrativa na sua aplicação. O artigo 2.º da Diretiva AIA prevê explicitamente que a AIA pode ser integrada noutros procedimentos. Tal facto proporciona um potencial significativo para simplificar a concessão de licenças ambientais sempre que seja necessário efetuar várias avaliações ambientais nos termos das diferentes diretivas (Diretiva AIA, Diretiva AAE, Diretivas Habitats e Aves, Diretivas Emissões Industriais, Diretivas-Quadro da Água, Diretivas Seveso, etc.) e estejam envolvidas diversas autoridades. No contexto da abordagem de «balcão único», as avaliações referidas acima e a sua aprovação podem ser preparadas em separado, mas de forma coordenada; também podem ser agregadas no âmbito de um único procedimento.

A implantação harmoniosa de projetos no domínio das energias renováveis também pode ser apoiada por um planeamento transparente e estratégico. Relativamente às licenças ambientais, os Estados-Membros podem aumentar a segurança jurídica e a transparência mediante a aplicação sistemática da Diretiva Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) aos documentos de planeamento pertinentes para o licenciamento de projetos no domínio das energias renováveis. A Diretiva AAE permite planear estrategicamente o desenvolvimento de projetos no domínio das energias renováveis com mais certeza, ao mesmo tempo que se tem em conta as obrigações ambientais. Quando pertinente, as autoridades nacionais e os promotores de projetos podem basear-se nos resultados da AAE e tê-los em conta no desenvolvimento posterior do projeto, em especial para identificar alternativas razoáveis no contexto dos objetivos de conservação e preservação da natureza. Tal permite aos Estados-Membros aproveitar o potencial energético das diferentes fontes de energia renováveis, atenuando simultaneamente os impactos ambientais negativos decorrentes dos projetos de energia. Encoraja uma abordagem mais integrada e mais eficiente do ordenamento do território, no âmbito da qual as considerações de caráter ambiental sejam tidas em conta nas fases iniciais do processo de planeamento e a um nível muito mais estratégico. Também se traduz num menor número de conflitos a nível do projeto individual, tanto em termos de substância como em termos de aceitação do público. Recentemente, a Comissão adotou orientações metodológicas revistas sobre as disposições do artigo 6.º, n.os 3 e 4, da Diretiva Habitats, ou seja, sobre a avaliação adequada dos planos e projetos localizados em sítios Natura 2000. Estas orientações, juntamente com as orientações setoriais sobre energia eólica, as orientações sobre o transporte de energia e as orientações sobre energia hidroelétrica, fornecem muitos exemplos práticos de como a aprovação de projetos pode ser facilitada, sem comprometer as necessidades de proteção da natureza, entre outros, através do ordenamento estratégico do território, com recurso a dados ambientais sólidos e medidas de atenuação adequadas. Também foram elaboradas orientações no âmbito da Diretiva-Quadro da Água, clarificando, em especial, as opções para racionalizar os procedimentos de avaliação dos impactos ambientais, identificando melhores medidas ambientais alternativas, justificando a existência de um interesse público superior e identificando medidas de atenuação adequadas. Os projetos no domínio das energias renováveis não estão automaticamente sujeitos à realização obrigatória de uma AIA, e os Estados-Membros devem estabelecer limiares claros a este respeito no âmbito das flexibilidades permitidas pela Diretiva AIA. Na Eslováquia, por exemplo, as disposições do Regulamento AIA só são aplicáveis às instalações de energia fotovoltaica com uma produção superior a 5 MW. No caso das instalações na gama de potências entre 5 MW e 50 MW, segue-se um procedimento de investigação (ou seja, uma verificação preliminar). Para as instalações de energia fotovoltaica com uma potência instalada de 50 MW ou superior, é obrigatório efetuar uma avaliação. A definição de critérios claros e transparentes aplicáveis às avaliações ambientais e a sua comunicação ao promotor de projetos no início do processo são outra via para acelerar os procedimentos. Nos termos da Diretiva AIA, o promotor de projetos pode solicitar à autoridade competente um parecer sobre a delimitação do âmbito que identifique o teor e o alcance da avaliação e que especifique as informações a incluir no relatório da AIA. Essa delimitação do âmbito é obrigatória em vários Estados-Membros (Bulgária, Chéquia, Dinamarca, Estónia, Luxemburgo, Roménia, Finlândia). A experiência prática demonstra que o esclarecimento do âmbito e do nível de pormenor das informações ambientais numa fase inicial evita a troca de diversas comunicações e a apresentação de novos pedidos pelo promotor de projetos às autoridades competentes numa fase posterior e acelera a aprovação do projeto. A fim de facilitar a utilização das flexibilidades constantes da legislação ambiental da UE, os Estados-Membros devem esclarecer na sua legislação nacional que o planeamento, construção e exploração de instalações para a produção de energia a partir de fontes renováveis, a sua ligação à rede e a própria rede conexa são considerados de interesse público superior e no interesse da segurança pública, tendo em conta a proposta legislativa que altera e reforça as disposições da Diretiva (UE) 2018/2001 relativas aos procedimentos administrativos. Como tal, devem beneficiar do procedimento mais favorável disponível entre os seus procedimentos de planeamento e de concessão de licenças. O conceito de «razão imperativa de reconhecido interesse público» é referido em vários atos legislativos em matéria de ambiente. Nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Diretiva Habitats, este conceito implica que as autoridades nacionais competentes devem sujeitar a aprovação dos planos e projetos em causa à condição de o equilíbrio de interesses entre os objetivos de conservação do sítio Natura 2000 afetado por essas iniciativas e as razões imperativas pesar a favor destas últimas. Para tal, é necessária uma avaliação caso a caso. Os Estados-Membros devem estabelecer procedimentos claros e simples para a verificação preliminar de projetos no domínio das energias renováveis, com vista a avaliar se são suscetíveis de ter um impacto negativo significativo nos sítios Natura 2000 individualmente ou em conjugação com outros planos e projetos. Sempre que as autoridades competentes não possam excluir o impacto significativo, deve ser efetuada uma avaliação adequada nos termos do artigo 6.º, n.º 3, da Diretiva Habitats. Tanto a verificação preliminar como a avaliação adequada devem ser efetuadas tendo em conta os objetivos de conservação específicos do sítio. Para o efeito, os Estados-Membros devem fixar objetivos de conservação específicos para cada sítio Natura 2000 sem quaisquer demoras. Tal permitirá avaliar adequada e oportunamente a probabilidade de ocorrência de impactos nos sítios Natura 2000 e os próprios impactos durante a fase de verificação preliminar e avaliação adequada, respetivamente. A clareza sobre a probabilidade de ocorrência de impactos e os próprios impactos nos sítios Natura 2000 é do interesse dos promotores de projetos e das autoridades dos Estados-Membros, dado que tal resulta numa conclusão rápida do procedimento de autorização com a segurança jurídica necessária. Os Estados-Membros devem concluir rapidamente o procedimento de autorização, autorizando todos os projetos que não sejam suscetíveis de ter um impacto significativo nos sítios Natura 2000, tendo em conta os seus objetivos de conservação específicos do sítio, individualmente ou em conjugação com outros planos e projetos. Os Estados-Membros devem ainda concluir rapidamente o procedimento de autorização, autorizando todos os projetos avaliados como não sendo suscetíveis de afetar a integridade dos sítios Natura 2000, tendo em conta os seus objetivos de conservação específicos do sítio, individualmente ou em conjugação com outros planos e projetos. Por conseguinte, os Estados-Membros devem assegurar que os projetos no domínio das energias renováveis incluem medidas de atenuação para prevenir ou reduzir eficazmente o impacto negativo nos habitats e espécies protegidos nos sítios Natura 2000. Um projeto no domínio das energias renováveis que afete a integridade de um sítio Natura 2000 pode ser autorizado se não existirem soluções alternativas e se o equilíbrio de interesses entre os objetivos de conservação do sítio afetado e os interesses públicos do projeto pesar a favor destes últimos, desde que sejam tomadas todas as medidas compensatórias necessárias para assegurar a proteção da coerência global da rede Natura 2000. Cabe às autoridades competentes tomar essa decisão com base nos interesses em causa em cada caso específico. Os Estados-Membros devem estabelecer orientações claras para que as autoridades competentes tomem tais decisões sobre os projetos no domínio das energias renováveis, que poderão ser justificadas em relação a diferentes interesses públicos como, por exemplo, pelo seu contributo para a segurança energética (independência energética das importações) ou para a segurança pública (satisfação das necessidades de aquecimento e eletricidade) ou como tendo consequências benéficas primordiais para o ambiente (atenuação das alterações climáticas). O conceito de «interesse público superior» também é pertinente para as disposições constantes da Diretiva Habitats em matéria de proteção das espécies. Estas disposições, em especial o artigo 12.º, visam proteger as espécies presentes nos sítios Natura 2000 e noutros lugares, proibindo, nomeadamente, a sua perturbação ou abate intencionais. O artigo 16.º, n.º 1, contém uma cláusula de derrogação que permite, entre outros aspetos, o abate ou a perturbação intencionais de um espécime de uma espécie protegida na ausência de outra solução satisfatória e se a derrogação não prejudicar a manutenção das populações da espécie em causa na sua área de repartição natural, num estado de conservação favorável. O artigo 16.º, n.º 1, enumera os motivos que podem ser invocados para justificar tal derrogação. Os projetos no domínio das energias renováveis poderiam ser justificados com base num ou mais dos motivos referidos acima. É importante salientar que, antes de mais, o recurso a derrogações pode não ser necessário. O abate ou a perturbação acidentais de espécimes individuais não constitui um obstáculo ao desenvolvimento de projetos no domínio das energias renováveis sempre que tais projetos incluam medidas de atenuação para evitar eficazmente, tanto quanto possível, o abate ou a perturbação. Por conseguinte, nestes casos, o abate ou a perturbação acidentais de espécimes individuais de espécies protegidas não devem ser considerados intencionais, pelo que não são abrangidos pelo artigo 12.º, n.º 1, da Diretiva Habitats nem pelo artigo 5.º da Diretiva Aves. Os Estados-Membros devem criar um sistema para vigiar o abate ou a perturbação acidentais das espécies em causa e, com base nas informações recolhidas, adotar outras medidas necessárias para assegurar que o abate ou a perturbação acidentais não tenham um impacto negativo significativo nas espécies em causa. Os Estados-Membros também devem promover a investigação e a inovação e permitir projetos no domínio das energias renováveis que incluam medidas de atenuação inovadoras para monitorizar a sua eficácia na prevenção do abate e da perturbação das aves e de outras espécies protegidas e, com base nos resultados da monitorização, adaptar essas medidas, conforme necessário, para evitar um impacto negativo significativo na população da espécie em causa. Os conceitos de «interesse público superior» e de «necessidade de ponderar as vantagens para o desenvolvimento sustentável face ao potencial impacto negativo no ambiente» também são aplicáveis no âmbito da Diretiva-Quadro da Água. O artigo 4.º, n.º 7, dessa diretiva exige uma autorização prévia para todas as novas modificações ou projetos que possam deteriorar o estado das massas de água, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE . Tal requer, em primeiro lugar, uma avaliação do potencial impacto sobre todas as massas de água potencialmente afetadas. Se a deterioração for suscetível de ocorrer, é necessário efetuar uma avaliação para aferir: 1)Se se pode considerar que as vantagens para o desenvolvimento sustentável superam o potencial impacto negativo sobre o estado das águas; 2)Se não existem melhores soluções ambientais alternativas, que não sejam desproporcionadamente dispendiosas, para obter os benefícios para o desenvolvimento sustentável;

3)Se estão a ser adotadas todas as medidas práticas para atenuar o impacto na medida do possível. Estas medidas processuais podem beneficiar das informações obtidas no âmbito das avaliações a efetuar ao abrigo dos vários atos legislativos em matéria de ambiente (nomeadamente a Diretiva AAE, a Diretiva AIA, a Diretiva Habitats), conforme explicado nas recentes orientações elaboradas pela Comissão em cooperação com os Estados-Membros e as partes interessadas. Por sua vez, estes últimos beneficiariam das informações obtidas no âmbito das avaliações efetuadas ao abrigo da DQA. Os procedimentos coordenados ou, de preferência, conjuntos podem simplificar e encurtar de modo significativo o procedimento de autorização de projetos no domínio das energias renováveis. II.Abordagens nacionais que facilitam a seleção de locais adequados ou a adaptação de projetos do ponto de vista ambiental A disponibilização central de estudos ambientais disponíveis e de dados atualizados regularmente relativos a uma determinada região e tecnologia, ou mesmo a realização ativa de avaliações ambientais pelas autoridades relacionadas com os aspetos pertinentes para a implantação das energias renováveis, é um instrumento de extrema relevância para facilitar o processo de seleção dos locais para os promotores de projetos ou para lhes permitir conceber projetos em conformidade. Em Espanha, o Governo criou uma ferramenta para ajudar na tomada de decisões estratégicas sobre a localização de instalações solares e eólicas de grande dimensão. A ferramenta cartografa a sensibilidade ambiental do território nacional e identifica as zonas que apresentam as maiores condicionantes ambientais para a execução de projetos no domínio das energias renováveis. Embora estas ferramentas não isentem os projetos do processo de AIA pertinente, são uma orientação útil para determinar as condicionantes ambientais associadas à localização de uma instalação desde a fase inicial. Na Alemanha, a Associação de Conservação da Natureza (NABU) e a Associação Alemã de Energia Solar (BSW-Solar) elaboraram um documento conjunto contendo critérios aplicáveis ao planeamento ambientalmente correto de projetos de energia solar montados no solo. Na Bélgica, a região da Flandres mantém um mapa de sensibilidade de aves e morcegos em linha para os parques eólicos, com vista a identificar as zonas em que a instalação de turbinas eólicas pode representar um risco para as aves ou os morcegos, informando e orientando mais avaliações e planeamentos estratégicos ao nível do local. Existem exemplos de boas práticas na Alemanha e nos Países Baixos sobre a pré-avaliação ambiental de locais para energia eólica marítima. O plano de desenvolvimento de locais da Agência Federal Hidrográfica e Marítima da Alemanha inclui amplos processos de consulta, análises iniciais de adaptabilidade dos locais e avaliações ambientais estratégicas. Graças às análises sobre os critérios gerais de adequação, como os aspetos ambientais ou de segurança marítima, efetuadas no terreno pela Agência, o risco associado a um pedido de autorização é consideravelmente reduzido para os promotores de projetos na região. O Ministério Neerlandês dos Assuntos Económicos e da Política Climática está a executar um programa ecológico de energia eólica marítima, que foi criado com o objetivo de alargar a base de conhecimentos sobre a forma como os parques eólicos afetam as espécies protegidas. As futuras localizações para a energia eólica marítima nos Países Baixos serão determinadas tendo em conta as conclusões do programa. O desenvolvimento de práticas semelhantes em terra seria particularmente benéfico para os promotores de projetos de menor dimensão e no setor de produção de calor a partir de fontes renováveis. e.Considerações relacionadas com a defesa e a aviação Os conflitos com o setor da aviação e a utilização militar do espaço, em especial no nordeste da Europa, foram identificados como os obstáculos mais comuns à implantação de parques eólicos. Se uma avaliação efetuada pelas forças nacionais de defesa indicar que os parques eólicos planeados são suscetíveis de interferir com os sistemas de radar militares e de radiocomunicação, estas podem parar a execução do projeto ou exigir a instalação de turbinas mais baixas. Uma solução eficaz para eliminar este obstáculo é o investimento em equipamento de radar adicional. A este respeito, o Governo estónio decidiu investir em radares adicionais, que estarão operacionais em 2024 e ajudarão a eliminar as restrições de altura aplicáveis às turbinas eólicas na região nordeste do país. Recentemente, as autoridades militares estónias concordaram em restringir o número de zonas onde não podem ser construídas instalações de energia eólica. Por consequência, 60 % do território da Estónia não tem atualmente restrições de altura. Do mesmo modo, a Lituânia adquiriu radares que serão utilizados para eliminar os ângulos mortos dos radares militares criados pelas turbinas eólicas. Um outro obstáculo diz respeito ao facto de as autoridades militares e de defesa poderem levantar objeções aos projetos de energia eólica, nomeadamente numa fase tardia do desenvolvimento do projeto, quando já foram emitidas as licenças e afetados recursos significativos. Tal poderia ser atenuado mediante a criação de canais de comunicação específicos que permitissem o intercâmbio de informações entre os representantes do setor das energias renováveis e os do setor da defesa e da aviação civil durante o desenvolvimento do projeto e que minimizassem o levantamento de objeções nas fases tardias do projeto. A França e a Finlândia criaram um grupo de trabalho dedicado à melhoria da cooperação entre os promotores de parques eólicos e as forças de defesa. Além disso, no seguimento da Estratégia da UE para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo, a Comissão e a Agência Europeia de Defesa estão a criar uma ação conjunta para identificar os obstáculos ao desenvolvimento da energia de fontes renováveis ao largo em zonas reservadas às atividades de defesa e melhorar a coexistência. Esta ação conjunta está a ser executada no âmbito do Horizonte Europa. 6.Facilitação da ligação à rede, centrais elétricas de tecnologia combinada, reequipamento e tecnologias inovadoras Uma rede elétrica mais bem interligada é uma pré-condição para a integração de quotas mais elevadas de energias renováveis no sistema energético europeu. O Regulamento RTE-E revisto inclui disposições reforçadas relativas ao planeamento integrado das infraestruturas com vista a assegurar, através da integração do setor, as soluções mais eficazes e eficientes e a permitir a antecipação de investimentos na rede para dar resposta à futura expansão das capacidades de produção de energia a partir de fontes renováveis Embora as instalações de pequena escala beneficiem das disposições relativas ao procedimento de notificação simples para a ligação à rede nos termos do artigo 17.º da DER II, a obtenção de uma licença de ligação à rede é uma das fases obrigatórias do procedimento para quase todos os demais projetos que resultem em novas capacidades de produção de energia a partir de fontes renováveis. O procedimento de concessão de licenças para os ativos de ligação à rede está sujeito à obrigação de criar os pontos de contacto únicos a que se refere o artigo 16.º, com vista a uma melhor coordenação e sincronização dos procedimentos de concessão de várias licenças (tratados pelos operadores de rede e pelas autoridades públicas). O reequipamento de instalações existentes (conforme definido no artigo 2.º, ponto 10, da DER II) e a hibridação, ou seja, a combinação de diferentes tecnologias de energias renováveis no mesmo local, são formas de utilizar racionalmente as capacidades da rede e de limitar as necessidades de expansão da rede, pelo que devem ser facilitadas tanto quanto possível. a.Problemas relacionados com a ligação à rede Os problemas relacionados com a ligação à rede estão generalizados e, embora sejam, em geral, menos graves em termos de causar demoras do que outros obstáculos administrativos, podem travar a implantação global das energias renováveis nalguns Estados-Membros. Os principais problemas relacionados com a ligação à rede resultam muitas vezes de capacidades (aparentemente) inadequadas da rede, que exigem negociações entre o promotor do projeto e os operadores da rede sobre a possibilidade, o calendário e os custos de ligação de uma instalação de produção de energia a partir de fontes renováveis à rede, conduzindo a atrasos na execução do projeto. Nalguns Estados-Membros, a falta de transparência relativamente à disponibilidade de capacidade da rede também cria um estrangulamento na identificação de um local para o projeto. Outro desafio à implantação das energias renováveis decorre dos conflitos com os operadores das redes de distribuição e de transporte sobre a interpretação dos regulamentos técnicos, o acesso aos dados ou a repartição dos custos de ligação. Além disso, a tendência de aumento dos custos de ligação é uma ameaça à viabilidade económica de muitos projetos, em especial nos Estados-Membros em que os custos de ligação e expansão da rede são imputados aos promotores de projetos. Nalguns Estados-Membros, estes problemas são agravados pelo comportamento especulativo dos intervenientes no mercado, que têm um incentivo para acumular e vender licenças de ligação à rede quando as capacidades da rede diminuem. Os problemas relacionados com a ligação à rede são ainda mais prementes para as instalações de produção de calor a partir de fontes renováveis, uma vez que o calor que produzem não pode ser transportado para destinos mais afastados. À semelhança do aplicável nalguns Estados-Membros em relação às instalações de produção de eletricidade renovável, seria vantajoso assegurar que as instalações de produção de calor a partir de fontes renováveis pudessem beneficiar de procedimentos acelerados para se ligarem à rede.

A fim de ajudar a resolver as questões referidas acima, uma boa prática é fazer pleno uso da digitalização e assegurar procedimentos transparentes, ou seja, facilitar a concessão de licenças de ligação à rede através da comunicação eletrónica e das atividades dos pontos de contacto únicos, com base em papéis e procedimentos claros descritos em orientações transparentes. Na Estónia, o operador nacional de rede de transporte Elering tem um portal eletrónico para a apresentação de pedidos através do qual podem ser apresentados todos os documentos necessários para a ligação de uma instalação de energia renovável à rede de transporte de eletricidade. Permitir que os pedidos e a concessão de licenças de ligação à rede sejam efetuados em simultâneo com outras autorizações, tal como acontece na Áustria, também pode ajudar a acelerar o procedimento global de concessão de licenças. Na Irlanda, estão previstas vias de ligação privilegiadas específicas para as comunidades de energia, nomeadamente a possibilidade de apresentar pedidos em qualquer momento, uma isenção da exigência de obter uma autorização prévia de planeamento, a validade da licença de ligação à rede por um período de dois anos e a reserva anual de 15 ofertas de ligação. Dado que as infraestruturas são essenciais para assegurar a adoção das energias renováveis, os Estados-Membros e as autoridades reguladoras nacionais devem considerar formas de permitir e facilitar a antecipação de investimentos em projetos de infraestruturas energéticas. No setor ao largo, o acesso à rede exige especial atenção, uma vez que os parques eólicos marítimos estão normalmente afastados da rede existente, e pode ser necessário reforçar a rede terrestre antes de se proceder à ligação de um projeto ao largo. Dados os longos prazos de execução, as restrições de espaço no mar e os desafios técnicos específicos para o desenvolvimento de infraestruturas submarinas, é aconselhável desenvolver redes marítimas para dar resposta aos futuros aumentos das capacidades de produção ou redes com características tecnológicas que excedam a capacidade necessária a curto prazo. O Regulamento RTE-E revisto prevê regras para permitir que os projetos que incorrem em maiores riscos, nomeadamente devido à necessidade de antecipação de investimentos, beneficiem de incentivos regulamentares para atenuar os riscos adicionais. A Comissão trabalhará em conjunto com as autoridades reguladoras nacionais e com a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) para assegurar quadros claros para avaliar os maiores riscos dos investimentos em projetos de infraestruturas energéticas e para garantir que é definida uma abordagem para dar resposta a tais riscos em cada Estado-Membro. A este respeito, a Comissão, os Estados-Membros e a ACER apoiarão os reguladores nacionais na elaboração de metodologias atualizadas que permitirão aos promotores de projetos realizar investimentos antecipados para que as redes possam integrar volumes mais elevados de energias renováveis marítimas e terrestres inovadoras. É particularmente importante estabelecer uma coordenação transfronteiras no que respeita aos ativos de rede e ativos energéticos híbridos marítimos, para permitir a coordenação do licenciamento e o desenvolvimento dos ativos das infraestruturas de rede com os dos ativos de produção de energia. Através da criação de pontos de contacto únicos por força do Regulamento RTE-E revisto, a Comissão encoraja os Estados-Membros a adaptarem o seu regime de licenciamento para permitir uma coordenação transfronteiras eficaz e eficiente. Como medida mínima, os Estados-Membros devem comprometer-se a assegurar que, no futuro, não haja a possibilidade de prolongar ainda mais os procedimentos de concessão de licenças e a estabelecer e a aplicar plenamente o estatuto da máxima importância nacional, o que, comprovadamente, acelera o procedimento de concessão de licenças. Outro instrumento para abordar os problemas relacionados com a ligação à rede referidos acima é assegurar a transparência sobre as capacidades da rede, idealmente através de obrigações em matéria de dados abertos e de bases de dados em linha sob a forma de sistemas de informação geográfica. Tal transparência permite aos promotores de projetos centrarem-se em locais com maior disponibilidade de capacidade de rede e ter em conta, nas suas decisões relativas à seleção dos locais, os custos de ligação à rede previstos. Em Espanha, os operadores da rede de transporte e os operadores da rede de distribuição são obrigados a publicar em linha a capacidade de rede disponível. Na Bélgica, os melhores locais para os projetos no domínio das energias renováveis constam de um mapa nacional da capacidade da rede, que não é vinculativo e não determina se um projeto é permitido, mas assegura a visibilidade para os promotores de projetos. A França introduziu planos regionais de ligação à rede para as energias renováveis, a fim de acelerar a ligação à rede de eletricidade e mutualizar adicionalmente os custos em todo o território. Este instrumento de planeamento permite às direções regionais do ambiente, ordenamento do território e habitação e aos promotores de projetos acompanhar de perto o desenvolvimento da rede de eletricidade em todo o país. Além disso, estes planos permitem o planeamento e a antecipação das ligações à rede necessárias no futuro. Os planos de ordenamento elaborados no âmbito dos procedimentos de ordenamento do espaço marítimo na Alemanha também incluem as respetivas necessidades de desenvolvimento da rede ao largo. Por consequência, tal conduzirá essencialmente a uma sincronização do desenvolvimento dos parques eólicos e da rede, dado que o plano fornece aos operadores de rede uma base de planeamento a mais longo prazo. Os operadores de rede também podem contribuir para a resolução das questões de capacidade da rede mediante a disponibilização de ligações flexíveis, o que permite restringir o acesso à rede nas horas de ponta. Em alternativa, os operadores de rede devem explorar o potencial de flexibilidade dos diversos produtores, clientes ativos e comunidades de energia, desenvolvendo mercados locais de flexibilidade. Os Estados-Membros devem encorajar a abertura dos operadores de rede a essas soluções mais inovadoras. b.Centrais elétricas de tecnologia combinada As centrais elétricas de tecnologia combinada, também designadas por «centrais híbridas», utilizam e combinam diferentes tecnologias de energias renováveis e afins (por exemplo, ativos eólicos, solares e/ou de armazenamento) no mesmo local. A combinação de diferentes tecnologias também é pertinente ao nível do mar, onde os parques eólicos marítimos podem ser combinados com energia oceânica ou instalações solares flutuantes. Embora o número de tais centrais elétricas ainda seja atualmente limitado, à medida que a proporção de energias renováveis variáveis na rede elétrica aumenta, a hibridação proporciona diversos benefícios. No contexto da escassa capacidade de ligação à rede, a hibridação permite otimizar a utilização das redes e ajudar a reduzir os custos de investimento em infraestruturas. Pode também assegurar uma produção de energia mais estável, atenuando a variabilidade da produção de energia a partir de fontes renováveis quando se combinam diferentes fontes de energia renováveis com perfis de produção complementares (por exemplo, eólicos e solares). A adição de um dispositivo de armazenamento pode assegurar o armazenamento da energia produzida a partir de fontes renováveis que tem de ser reduzida quando excede a capacidade de ligação à rede permitida. De entre os atuais desafios ao desenvolvimento de centrais elétricas de tecnologia combinada, podem citar-se a ausência de um quadro regulamentar claro, o acesso à rede e a sua disponibilidade. O quadro regulamentar