[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 10.11.2008

KOM(2008) 710 wersja ostateczna

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie tworzenia systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) Sprawozdanie z postępów Styczeń 2008 r. – czerwiec 2008 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie 4

2. Stan projektu 4

2.1. Postępy w okresie objętym sprawozdaniem 4

2.1.1. Ogólny harmonogram SIS II: 4

2.1.2. Przygotowania do migracji: 5

2.1.2.1. Harmonogram migracji i instrumenty prawne 5

2.1.2.2. Harmonogram migracji i specyfikacja konwertera 5

2.1.3. Instalacja sieci: 5

2.1.4. Testy centralnego SIS II: 5

2.1.5. Test z udziałem państw członkowskich: 6

2.1.5.1. Test łączności 6

2.1.5.2. Test zgodności 6

2.1.5.3. Test systemów operacyjnych 6

2.1.6. Zarządzanie operacyjne: 7

3. Zarządzanie 7

3.1. Zarządzanie projektem 7

3.1.1. Harmonogram: 7

3.1.2. Zagrożenia 7

3.1.3. Zespół zarządzania projektem 7

3.1.4. Zarządzanie finansami 7

3.2. Posiedzenia 8

3.2.1. Posiedzenia Komitetu SIS II 8

3.2.2. Planowanie i koordynacja na szczeblu krajowym 8

3.2.3. Posiedzenia Rady 9

4. Priorytety na następny okres sprawozdawczy 9

4.1. Testy 9

4.1.1. Test tymczasowej akceptacji systemu: 9

4.1.2. Przygotowania do testu ogólnego: 9

4.2. Przygotowania do migracji 10

4.3. Zarządzanie operacyjne 10

4.4. Bezpieczeństwo oraz ochrona danych 10

5. Wnioski 10

1. WPROWADZENIE

W niniejszym sprawozdaniu z postępów opisano prace wykonane przez Komisję w pierwszym półroczu 2008 r. w ramach tworzenia systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Sprawozdanie przedkładane jest Radzie i Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r.[1] w sprawie rozwoju systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) Stanowi ono również sprawozdanie z postępu testów przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 189/2008 oraz decyzji Rady 2008/173/WE w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Projekt SIS II został podzielony na trzy fazy. Faza 1 polegała na zaprojektowaniu systemu i została zakończona przed omawianym okresem sprawozdawczym. Faza 2 polega na stworzeniu i testach centralnego systemu, na co obecnie kierowana jest znacząca część wysiłków, i zostanie przypuszczalnie zrealizowana do końca 2008 r. Faza 3 polega na testach końcowych i działaniach związanych z migracją z obecnie wykorzystywanego SIS 1+ do SIS II. Prace przygotowawcze do migracji już trwają. Aby przedstawić pełny wachlarz działań związanych z projektem SIS II w niniejszym sprawozdaniu omówiono także potencjalne rodzaje ryzyka, jak również zarządzanie finansowe i operacyjne oraz zarządzanie projektem.

2. STAN PROJEKTU

2.1. Postępy w okresie objętym sprawozdaniem

2.1.1. Ogólny harmonogram SIS II:

po udanym wdrożeniu systemu SISone4ALL i późniejszym zniesieniu kontroli na granicach z nowymi państwami członkowskimi, w lutym 2008 Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych stwierdziła, że konieczne jest przyjęcie zmienionego harmonogramu tworzenia SIS II, tak by Rada mogła spodziewać się uruchomienia SIS II do września 2009 r. W pierwszych miesiącach omawianego okresu sprawozdawczego służby Komisji, w bardzo ścisłej współpracy z ekspertami z państw członkowskich oraz grupą „przyjaciół SIS II[2]”, skoncentrowały się na zmianie harmonogramu SIS II.

Podczas opracowywania tego terminarza ustalono, że szereg otwartych kwestii dotyczących harmonogramu SIS II może okazać się czasochłonnych lub wiązać się z innymi rodzajami znacznego ryzyka – przykładowo:

- opracowanie konwertera na potrzeby migracji z SIS 1+ do SIS II;

- migracja podczas sezonu wakacyjnego;

- wykorzystanie wykonawców zewnętrznych.

Te i inne kwestie zostały szczegółowo omówione przez grupę „przyjaciół SIS II”, we właściwych organach przygotowawczych Rady oraz podczas posiedzeń Rady w kwietniu i czerwcu 2008 r.

2.1.2. Przygotowania do migracji:

2.1.2.1. Harmonogram migracji i instrumenty prawne

Komisja (z udziałem państw uczestniczących w SIS 1+) zapewni, by do końca 2008 r. centralne elementy SIS II oraz połączenia z systemami krajowymi zostały przetestowane i działały. Jest to termin na zakończenie przez Komisję etapu tworzenia centralnych elementów SIS II. Sam projekt SIS II nie ogranicza się jednakże do stworzenia tych centralnych elementów. W 2009 r. centralny SIS II zostanie w całości przetestowany wraz z aplikacjami krajowymi.

Komisja przedłożyła wniosek dotyczący decyzji Rady i rozporządzenia Rady w celu ustanowienia ram prawnych regulujących migrację z SIS 1+ do SIS II, w tym końcowe testy SIS II.

W dniu 16 kwietnia 2008 r. Komisja przyjęła wnioski dotyczące instrumentów prawnych w sprawie migracji ze środowiska SIS 1+ do technicznego środowiska SIS II, które obecnie omawiane są na forum Rady i Parlamentu.

2.1.2.2. Harmonogram migracji i specyfikacja konwertera

Panuje zgoda w kwestii ogólnej koncepcji migracji z SIS 1+ do SIS II, która polegać ma na przełączeniu za jednym zamachem systemów krajowych na nowy system. Udane wdrożenie SISone4All wymaga jednak migracji znacznie większej liczby państw członkowskich/użytkowników, niż to pierwotnie planowano.

W dniu 28 lutego 2008 r. Rada potwierdziła koncepcję migracji z SIS 1+ do SIS II zapewniającą opcję awaryjną i zakładającą stopniową migrację, aby sprostać nieoczekiwanym problemom, dlatego też zwróciła się do Komisji o zapewnienie konwertera, który miałby być wykorzystywany przez bardzo krótki okres, łącząc SIS 1+ z SIS II, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie SIS w każdym możliwym scenariuszu. Oczekuje się, że każde państwo członkowskie/użytkownik doświadczający takich trudności zaradzą im najszybciej, jak to będzie możliwe.

2.1.3. Instalacja sieci:

projekt SIS II obejmuje zapewnienie rozległej sieci komunikacyjnej spełniającej wymogi dostępności, bezpieczeństwa, zasięgu geograficznego i poziomu usług, umożliwiającej komunikację między wszystkimi systemami krajowymi i centralnymi[3].Jednostka centralna oraz zapasowa jednostka centralna zostały udostępnione państwom członkowskim od końca 2007 r. i obecnie wszystkie państwa członkowskie i aktualni użytkownicy mają swoje główne i zapasowe jednostki podłączone do sieci s-Testa. Szwajcaria podłączyła się do sieci s-Testa w dniu 3 czerwca 2008 r.

2.1.4. Testy centralnego SIS II:

opracowano testy rozwiązań systemowych w celu sprawdzenia, czy centralny SIS II w jednostce centralnej jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Testy te, przeprowadzone bez udziału systemów krajowych, zostały zakończone w grudniu 2007 r. i zaakceptowane w początkach 2008 r.

2.1.5. Test z udziałem państw członkowskich:

obecnie przeprowadza się trzy rodzaje testów z udziałem państw członkowskich/użytkowników. Test łączności sprawdza zdolność systemu krajowego SIS II łączenia się z centralnym systemem SIS II. Test zgodności sprawdza osobno współpracę krajowego systemu SIS II i centralnego systemu SIS II na podstawie z góry ustalonych przypadków testowych uzgodnionych z państwami członkowskimi. Systemy krajowe w każdym państwie członkowskim mogą mieć odmienne właściwości (dotyczy to np. stosowania krajowej kopii), dlatego w poszczególnych państwach członkowskich stosowano odmienne zestawy przypadków testowych, dobrane według profilu państwa. Test systemu operacyjnego pozwala sprawdzić, czy system centralny funkcjonuje po przyłączeniu zestawu systemów krajowych. Te testy nie mają charakteru symulacji, biorą w nich udział rzeczywiste państwa członkowskie i użytkownicy. Jak dotychczas testy te przebiegają zgodnie z planem, chociaż konieczne było wprowadzenie pewnych korekt w szczegółowym harmonogramie.

2.1.5.1. Test łączności

Test łączności sprawdza możliwość podłączenia krajowych systemów SIS II do centralnego systemu SIS II.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. sytuacja przedstawiała się następująco:

Poniższe dwadzieścia cztery państwa i użytkownicy ukończyli nieformalne testy łączności:

AT, DE, PT, LU, EL, IT, SI, SK, IS, FI, NO, HU, NL, CZ, LT, DK, ES, CY, SE, BE, PL, EE, MT, LV

Poniższe pięć państw członkowskich i użytkowników było w trakcie przeprowadzania testów łączności:

Eurojust, Europol, FR, IE, UK

Następujący użytkownicy nie rozpoczęli jeszcze nieformalnych testów łączności:

CH

2.1.5.2. Test zgodności

Test zgodności pozwala sprawdzić osobno współpracę każdego krajowego systemu SIS II i centralnego SIS II na podstawie z góry ustalonych przypadków testowych uzgodnionych z państwami członkowskimi. Systemy krajowe w każdym państwie członkowskim mogą mieć odmienne właściwości (dotyczy to np. stosowania krajowej kopii, danych biometrycznych), dlatego stosuje się zróżnicowane zestawy przypadków testowych, dobrane według profilu państwa.

W teście zgodności uczestniczy obecnie osiemnaście państw członkowskich:

pierwsza grupa, złożona z jedenastu państw członkowskich (SE, NO, PT, IT, FI, HU, EL, NL, CY, DE, AT), zdążyła już wykonać znaczną część testu zgodności.

Druga grupa, złożona z następujących siedmiu państw członkowskich: DK, LT, EE, ES, IS, LU, LV, rozpoczęła niedawno test zgodności, natomiast pozostałe państwa członkowskie mają wkrótce rozpocząć realizację tego zadania. Wszystkie państwa członkowskie mają czas do października 2008 r. na ukończenie testów.

2.1.5.3. Test systemów operacyjnych

Test systemów operacyjnych sprawdza system centralny wraz z zestawem podłączonych systemów krajowych. Ten test nie ma charakteru symulacji, biorą w nim udział rzeczywiste państwa członkowskie i użytkownicy. Celem testu jest upewnienie się, że system centralny spełnia wymogi funkcjonalne i techniczne podczas korzystania z prawdziwego systemu. Faza testu systemów operacyjnych rozpoczęła się w dniu 21 maja 2008 r. W teście funkcjonalnym uczestniczy dziewięć państw członkowskich/użytkowników (AT, CY, DE, IT, NL, PT, SE, EL, NO). Liczba państw członkowskich niezbędna do przeprowadzenia tej fazy testów wynosiła sześć. Chociaż test systemów operacyjnych ma się zakończyć na koniec sierpnia 2008 r., nasilają się obawy co do stabilności centralnego systemu.

2.1.6. Zarządzanie operacyjne:

przygotowania do zarządzania operacyjnego realizowane są nadal zgodnie z planem, jeżeli uwzględnić synergię między zarządzaniem systemami SIS i VIS. Konieczne jest jeszcze zawarcie różnych umów na obsługę SIS II z organami państw członkowskich, w których na okres przejściowy zlokalizowano główny system (Francja) i system zapewniający ciągłość działań (Austria) do czasu ustanowienia długoterminowego systemu zarządzania SIS II. Podpisano drugą umowę z Francją dotycząca zapewnienia obsady w jednostce centralnej oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi SIS II, a wkrótce rozpoczną się negocjacje w sprawie trzeciej umowy, dotyczącej działań, które mają być przeprowadzone przez francuskie organy w okresie bezpośrednio poprzedzającym uruchomienie systemu.

W marcu 2008 r. ustanowiono grupę sterującą ds. zarządzania operacyjnego (Komisja – Francja – główny wykonawca projektu), która w omawianym okresie sprawozdawczym zebrała się trzykrotnie w celu omówienia bieżących problemów oraz zapewnienia, by przygotowania do zarządzania operacyjnego przebiegały zgodnie z planem. Zamówiono również strategiczną analizę organizacji zarządzania operacyjnego, w którym zostanie oceniony obecny schemat organizacyjny jednostki w Strasburgu oraz pożądany schemat organizacyjny SIS II i VIS.

3. ZARZąDZANIE

3.1. Zarządzanie projektem

3.1.1. Harmonogram:

Kompletny harmonogram SIS II został zatwierdzony przez Radę w dniu 5 czerwca 2008 r.

3.1.2. Zagrożenia

Na spotkaniu grupy „przyjaciół SIS II” zwrócono uwagę na fakt, że realizacja harmonogramu niesie ze sobą dwa główne zagrożenia: po pierwsze, rozpoczęcie fazy, w której wszystkie funkcje systemu centralnego testowane są łącznie z systemami krajowymi, podczas gdy na szczeblu centralnym i krajowym mogą nadal występować błędy oraz, po drugie, nie przewidziano dodatkowej wersji specyfikacji technicznych w 2009 r., przed rozpoczęciem fazy migracji. Komisja w pełni podziela wnioski wynikające z tej analizy ryzyka.

3.1.3. Zespół zarządzania projektem

Obok służb Komisji i wykonawców projektu, do udziału w pracach zespołu zarządzania projektem zostali zaproszeni przedstawiciele niemieckiej, portugalskiej, słoweńskiej i francuskiej prezydencji, jak również przedstawiciele C.SIS. Grupa ta zajmuje się problemami związanymi z umowami oraz monitoruje realizację poszczególnych etapów i rezultaty projektów. W omawianym okresie sprawozdawczym zespół zebrał się czterokrotnie.

3.1.4. Zarządzanie finansami

Kwota środków przydzielonych w budżecie ogólnym na rok 2008 na realizacje działań związanych z SIS II wynosi łącznie 26 620 000 EUR. W dniu 21 grudnia 2007 r. Komisja przyjęła decyzję o przyznaniu środków na finansowanie SIS II na łączną kwotę 19 000 000 EUR (wydatki operacyjne związane z systemem informacyjnym Schengen oraz inne wydatki operacyjne mogące wyniknąć z tego włączenia) oraz na finansowanie SIS 1+ na kwotę 7 620 000 (instalacja infrastruktury komunikacyjnej dla SIS 1+ oraz obsługa infrastruktury komunikacyjnej dla SIS 1+ i zarządzanie tą infrastrukturą).

Ponieważ kwota 7 620 000 EUR przeznaczona na SIS 1+ nie zostanie wykorzystana na to działanie, które zostało przejęte przez Radę w początkach 2008 r., wymieniona kwota została przekazana na SIS II, na dodatkowe działania, o które zwróciła się Rada.

Pozostałe główne składniki wydatków na SIS II w 2008 r. stanowią przygotowania do zarządzania operacyjnego, szkolenia i narzędzia, sieć, przygotowanie do przekazania wiedzy na temat kodu źródłowego, przygotowania do zarządzania operacyjnego – umowy z Francją i Austrią, koszty usług zewnętrznych związanych z tworzeniem systemu i kontrolą jakości, zmiany w SIS II, analizy, usługi doradztwa prawnego, kampanie informacyjne, instalacja i obsługa infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska SIS oraz zarządzanie tą infrastrukturą. Zaciągnięto zobowiązania na 54,60 % ogółu środków przeznaczonych na SIS II oraz dokonano płatności odpowiadających 27,31 % środków na płatności.

3.2. Posiedzenia

W projekt SIS II zaangażowane są zarówno Komisja, jak i państwa członkowskie, i może on zostać zrealizowany tylko pod warunkiem, że krajowe systemy SIS II zostaną stworzone i podłączone na czas. Regularne posiedzenia i mechanizmy sprawozdawcze stanowią podstawowe czynniki skutecznego zarządzania projektem, jednak postępy zależeć będą od tego, czy państwa członkowskie będą w sposób przejrzysty zgłaszać wszelkie problemy napotkane na szczeblu krajowym.

3.2.1. Posiedzenia Komitetu SIS II

W tworzeniu SIS II Komisja wspierana jest przez Komitet SIS II. W okresie styczeń-czerwiec 2008 r. odbyły się cztery posiedzenia Komitetu SIS II.

Obok regularnych posiedzeń Komitetu SIS II organizowane są spotkania z ekspertami z państw członkowskich w celu omówienia szczegółowych kwestii technicznych. Spotkania te koncentrują się na ogół na problemach związanych z konkretnymi rezultatami projektu.

- „Grupa doradcza ds. testów” przedkłada Komitetowi SIS II opinie na temat kwestii związanych z organizacją i realizacją testów oraz interpretacją ich wyników. W omawianym okresie sprawozdawczym grupa zebrała się dwadzieścia cztery razy.

- „Zespół ds. zarządzania zmianami” doradza w kwestiach klasyfikacji, kwalifikacji oraz potencjalnego wpływu usunięcia zgłoszonych problemów. Wymieniona grupa robocza, również podlegająca Komitetowi SIS II, zebrała się pięciokrotnie w okresie sprawozdawczym.

- Grupie roboczej ds. migracji, ustanowionej przez Komitet SIS II w październiku 2007 r., powierzono zadanie opracowania spójnej strategii i planu działań na wysokim szczeblu do terminowego przygotowania i przeprowadzenia migracji z SIS 1+ do SIS II, łącznie z analizą ryzyka i planem awaryjnym. Mandat grupy roboczej ds. migracji wygasł w grudniu 2007 r. Przeprowadzono siedem warsztatów na temat migracji w celu kontynuowania działalności w tej krytycznej dziedzinie.

3.2.2. Planowanie i koordynacja na szczeblu krajowym

W ramach Komitetu SIS II organizowane są posiedzenia grupy roboczej złożonej z krajowych kierowników projektu. Mają one na celu omówienie szczegółowych kwestii planistycznych, zagrożeń i działań w zakresie realizacji projektu zarówno na szczeblu centralnym, jak i krajowym. W omawianym okresie sprawozdawczym ta grupa robocza spotkała się czterokrotnie.

Zwrócono się do państw członkowskich o przedkładanie comiesięcznych sprawozdań zawierających szczegółowe, aktualne informacje na temat stanu realizacji projektu. W odniesieniu do niektórych państw członkowskich nadal nie wiadomo, jakie są postępy w tworzeniu systemu krajowego, co może wpłynąć na realizację testu SIS II. W styczniu 2008 r. grupa robocza zebrała się w Strasburgu, gdzie przedstawiciele państw członkowskich dokonali wizytacji jednostki centralnej, w której zainstalowany zostanie centralny SIS II.

3.2.3. Posiedzenia Rady

służby Komisji biorą udział w posiedzeniach grup roboczych Rady odpowiedzialnych za system informacyjny Schengen, przedstawiając im co miesiąc ustne sprawozdanie z postępów w realizacji projektu SIS II oraz związanych z nim rodzajów ryzyka. Służby Komisji składają również comiesięczne pisemne sprawozdanie Komitetowi SIS II na temat projektu SIS II, obejmujące postępy w jego realizacji oraz rodzaje ryzyka.

Stan realizacji projektu SIS II został przedstawiony na posiedzeniach Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 28-29 lutego 2008 r., 17-18 kwietnia 2008 r. oraz 5-6 czerwca 2008 r., jak również na wszystkich posiedzeniach Komitetu Artykułu 36 Traktatu UE.

4. PRIORYTETY NA NASTęPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY

4.1. Testy

Zapewnienie, by wszystkie elementy SIS II były dostatecznie solidne i skuteczne, wymaga szeroko zakrojonych testów.

Tak jak w omawianym okresie sprawozdawczym, w drugiej połowie 2008 r. testy pozostaną jedną z dziedzin, na które poświęcone zostanie najwięcej wysiłków i nakładu pracy.

4.1.1. Test tymczasowej akceptacji systemu:

test ten stanowi etap realizacji umowy, który doprowadzi do tymczasowej akceptacji systemu Centralnego SIS II. Ma on wykazać, że SIS II będzie w stanie obsłużyć co najmniej 15 państw członkowskich ze sprawnością mieszczącą się w uzgodnionych limitach.

Formalne przygotowania do tego testu rozpoczęły się od prezentacji podczas czerwcowego spotkania krajowych kierowników projektu oraz formalnego spotkania z państwami członkowskimi, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2008 r. Podczas tego ostatniego spotkania szczegółowo omówiono przygotowania do planowania na potrzeby testu tymczasowej akceptacji systemu w celu opracowania odpowiedniej dokumentacji i procedur niezbędnych do realizacji testu. Proces ten będzie kontynuowany przez kolejne kilka miesięcy i zakończy się we wrześniu 2008 r.

4.1.2. Przygotowania do testu ogólnego:

test ten ma na celu kontrolę całego SIS II, tzn. systemów i aplikacji na szczeblu centralnym i krajowym, w celu sprawdzenia, czy uzyskiwane rezultaty są przynajmniej równe tym uzyskiwanym w ramach SIS 1+. Obecnie toczą się dyskusje techniczne w celu ustalenia optymalnych metod oceny wyników testu.

4.2. Przygotowania do migracji

W kolejnym okresie sprawozdawczym tworzony będzie konwerter na potrzeby migracji. Państwa członkowskie zobowiązały się dostarczyć najważniejsze dane techniczne SIS 1+, aby pomóc w realizacji tego zadania.

4.3. Zarządzanie operacyjne

Negocjacje w sprawie drugiej umowy z Austrią, dotyczącej szkolenia i innych usług przed uruchomieniem systemu, jak również kwestia obsadzenia przez Francję stanowiska administratora zapasowej jednostki awaryjnej w Salzburgu, będą tematem kolejnego spotkania przedstawicieli Komisji, Francji i Austrii.

Zasięgnięta zostanie opinia ekspertów z państw członkowskich na temat oczekiwanego poziomu usług, co pozwoli Komisji sfinalizować ustalenia na długo przed uruchomieniem systemu.

Na początku lipca 2008 r. główny wykonawca projektu przedstawi propozycje dotyczące planu zarządzania usługami informatycznymi, obejmującego takie kwestie jak wymagany profil i kwalifikacje oraz jednostki organizacyjne personelu obsługującego SIS II w jednostkach centralnych.

4.4. Bezpieczeństwo oraz ochrona danych

Trwają przygotowania do wspólnej wizytacji pracowników biura EIOD[4] i służb Komisji w ośrodku wsparcia operacyjnego sieci w Bratysławie. Odbędzie się ona w październiku 2008 r.

Pracownicy biura EIOD spotykają się regularnie ze służbami Komisji w celu umówienia zagadnień związanych z SIS II. W nadchodzących miesiącach Komisja przygotuje się do kontroli EIOD w jednostce centralnej w Strasburgu; ma ona nastąpić przed pierwszym przekazaniem danych osobowych do centralnego systemu SIS II.

5. WNIOSKI

Realizacja fazy projektu SIS II związanej z tworzeniem systemu pozostaje trudnym zadaniem. Rozpoczęły się testy mające zapewnić łączność i zgodność między Centralnym SIS II i krajowymi systemami SIS. Główne wyzwania na tym etapie to zadbanie o terminowe stworzenie konwertera potrzebnego do migracji oraz kontynuacja różnych programów testów.

[1] Dz.U. L 328 z 13 grudnia 2001, zmienionego rozporządzeniem Rady nr 1988/2006, Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s.1 (zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 2006 r. nie dotyczą art. 6).

[2] W lutym 2008 r. Rada ustanowiła grupę „przyjaciół SIS II”, z zadaniem śledzenia procesu wdrażania SIS II w państwach członkowskich. Grupa złożona jest z przedstawicieli wysokiego szczebla następujących państw: Republika Czeska, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Norwegia.

[3] Konieczne jest dokończenie opracowywania norm regulujących korzystanie z urządzenia kryptograficznego na potrzeby SIS II.

[4] Europejski Inspektor Ochrony Danych.