De projecten worden uitgevoerd door de transmissiesysteembeheerders (TSB's) in de verschillende lidstaten of door projectontwikkelaars. Er is een bedrag van 2,267 574 462 miljard euro vastgelegd, waarvan op 30 juni 2015 1,094 297 460 euro was uitgekeerd aan de begunstigden. Betalingen worden alleen verricht als de projectontwikkelaars zich er door middel van een definitief investeringsbesluit toe verbinden het project uit te voeren.

De meeste projecten zijn afgerond en de projectontwikkelaars moeten voor het eind 2015 een verzoek tot betaling van het saldo indienen. De toestand van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur is over het algemeen goed. De resterende acht projecten zitten op schema, terwijl er één is geschorst.

Eind juni 2015 waren 34 van de 59 projecten volledig uitgevoerd en was in totaal 1 860 487 739 euro (na aftrek van terugvorderingen voor een totaal bedrag van 112 085 349 euro) betaald aan de begunstigden.

In dit verslag wordt, voor elk onderdeel van het EEPR, de voortgang beschreven bij de uitvoering van de projecten en het Europees Fonds voor energie-efficiëntie (EEE-F). Dit verslag is een vervolg op dat van 2014 . Het bestrijkt de uitvoering van de projecten in de periode tussen 31 augustus 2014 en 30 juni 2015 en de betalingen die in die periode zijn gedaan.

Op de website van het DG Energie staat een interactieve kaart met informatie over alle EEPR-projecten die in 2010 zijn geselecteerd. Zie: http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/ .

Tijdens de gascrisis van 2009 tussen Rusland en Oekraïne kwamen de meeste Midden- en Oost-Europese lidstaten zonder gas te zitten en kon niet aan de volledige vraag naar gasinvoer worden voldaan. Dat was niet het geval omdat Europa met een gastekort kampte, maar omdat de bestaande infrastructuur niet over de technische middelen en mogelijkheden beschikte om de gastoevoer om te keren zodat het gas van west naar oost zou stromen. Dankzij het EEPR-programma is dit probleem aangepakt en is er inmiddels bidirectionele infrastructuur beschikbaar in Midden- en Oost-Europa.

- elektriciteitsinfrastructuur:

De integratie van de toenemende elektriciteitstoevoer uit variabele hernieuwbare bronnen vergt grote investeringen in nieuwe infrastructuur. Bovendien blijven sommige lidstaten nog steeds echte "energie-eilanden" vanwege hun gebrekkige aansluiting op de buurlanden en op de interne energiemarkt.

1.1 Reeds geboekte vooruitgang

Inmiddels zijn 31 van de 44 infrastructuurprojecten voltooid (begin 2014 waren dat er 27), acht projecten lopen nog, één is geschorst. Voorts werd de financiële steun voor vier projecten in september 2014 stopgezet (Nabucco, Galsi, Poseidon en het project voor bidirectionele pijpleidingen in Roemenië). In de elektriciteitssector zijn negen projecten voltooid. De overige vier projecten vorderen goed en enkele daarvan worden naar verwachting dit jaar of uiterlijk in 2016 voltooid. In de gassector zijn er 22 projecten voltooid, vijf zitten op schema, één is geschorst en vier andere zijn beëindigd. Alle projecten voor bidirectionele gaspijpleidingen en interconnecties in Midden- en Oost-Europa zijn voltooid, behalve één project voor bidirectionele pijpleidingen in Roemenië, dat in september 2014 door de Commissie is stopgezet.

Mede dankzij EEPR-middelen was het mogelijk de financiering van de projecten sluitend te krijgen en kon vertraging bij de uitvoering worden vermeden of beperkt. Hierdoor zijn de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gasnetwerk verbeterd, zijn de continuïteit van de energievoorziening en de diversificatie versterkt en zijn kritieke knelpunten weggewerkt.

Sinds het verslag van 2014 over de uitvoering van het EEPR zijn grote vorderingen gemaakt bij de uitvoering van elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten. Zo is dankzij de in 2014 en 2015 verleende financiële bijstand het Deense gastransmissiesysteem versterkt en eind 2014 voltooid. De nieuwe infrastructuur zal de gastransmissiecapaciteit vanaf het interconnectiepunt Ellund op de grens tussen Duitsland en Denemarken verhogen en een operationele verbinding tot stand brengen tussen het Duitse netwerk en het Deense transmissiesysteem. Bovendien zorgt de pijpleiding voor een aanzienlijke verbetering van de continuïteit van de aardgasvoorziening in Denemarken. Hierdoor wordt het effect van de slinkende offshorevoorraden gecompenseerd en wordt de zekerheid van de aardgasvoorziening in Denemarken, Zweden en de Baltische Staten versterkt, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een betere marktintegratie.

Ook de voltooiing van het Nordbalt 02-project eind 2014 was een belangrijke stap en bijdrage tot de noodzakelijke verbetering van het Litouwse transmissienet om de stroom van elektriciteit doorheen de interconnector te faciliteren.

Een ander project dat voltooid werd, is de ontwikkeling en modernisering van het Poolse gastransmissiesysteem op de grensoverschrijdende verbinding tussen Polen en Duitsland. Via het EEPR werd steun verleend voor de modernisering en de bouw van het knooppunt Lasow en de aansluitende pijpleidingen in Polen.

In het kader van het EEPR is ook steun verleend voor een 48 km lange bidirectionele gaspijpleiding tussen Portalegre-Guarda en Cantanhede-Mangualde, die eind 2014 is voltooid. Dit project zal de voorzieningszekerheid op het Iberisch schiereiland versterken aangezien het verder wordt ontwikkeld tot derde interconnectie met het Spaanse gasnetwerk.

Een ander afgewerkt project, de interconnectie tussen Frankrijk en Spanje zal de hernieuwbare energiebronnen aansluiten op het netwerk, bijdragen tot de integratie van de Franse en Spaanse elektriciteitsmarkten en de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening op regionaal, nationaal en Europees niveau versterken.

In de lente van 2015 is een nieuwe onderzeese kabelverbinding van 225 MW tussen Italië en Malta ingehuldigd. Dankzij dit project is het Maltese net niet langer geïsoleerd van de rest van Europa en is de nodige back-upstroomvoorziening aanwezig om schommelingen in de beschikbaarheid van hernieuwbare energie op te vangen. Het zal de voorzieningszekerheid verbeteren, het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en de ontwikkeling van hernieuwbare energie op Malta ondersteunen.

Door het wegwerken van knelpunten en de geleidelijke integratie van "energie-eilanden" zoals de drie Baltische staten, het Iberisch Schiereiland, Ierland, Sicilië en Malta, vordert de voltooiing van een pan-Europees systeem van energie-infrastructuur gestaag.

Naar verwachting zullen de meeste van de acht lopende projecten in de periode 2015-2016 worden voltooid, terwijl twee projecten zullen doorlopen tot 2018 en 2019.

Het EEPR ondersteunt de ontwikkeling van belangrijke Europese projecten voor energie-infrastructuur overeenkomstig de prioriteiten van het huidige energiebeleid. De richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur voorzien in maatregelen voor de tijdige ontwikkeling van projecten van gemeenschappelijk belang op acht prioritaire corridors. Projecten van gemeenschappelijk belang komen in aanmerking voor versnelde procedures (die maximaal drie en een half jaar mogen duren) voor het verkrijgen van vergunningen en regelgevende stimulansen om de tenuitvoerlegging van grensoverschrijdende projecten te vergemakkelijken. Zij komen tevens in aanmerking voor financiële steun uit de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF).

Energie is goed voor 5,35 miljard euro op een totale begroting van 30,44 miljard euro voor vervoer, energie en telecommunicatie voor de periode 2014-2020.

Via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen wordt steun verleend om projecten mogelijk te maken die de grootste toegevoegde waarde bieden in het kader van het Europees energiebeleid. Voor de financiering van werkzaamheden via de CEF gelden zeer strikte regels. Een project kan slechts aanspraak maken op steun als alle andere instrumenten, zoals financiering door tarieven of langetermijnfinanciering door schulden, tekort schieten om de investering rond te krijgen.

2. Offshore-windenergieprojecten

2.1 Reeds geboekte vooruitgang

Het EEPR sub-programma bestond uit negen projecten waarbij 565 miljoen euro steun wordt verleend, verdeeld over twee belangrijke types activiteiten: