02015R0207 — NL — 13.03.2021 — 003.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:









▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/207 VAN DE COMMISSIE

van 20 januari 2015

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor het voortgangsverslag, de indiening van de informatie over een groot project, het gezamenlijke actieplan, de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid”, de beheersverklaring, de auditstrategie, het auditoordeel en het jaarlijkse controleverslag en de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse en krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het model voor de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”







Artikel 1

Model voor het voortgangsverslag

Het voortgangsverslag over de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst als bedoeld in artikel 52, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Formaat voor de indiening van de informatie over een groot project

De informatie die vereist is voor de goedkeuring van een groot project, als bedoeld in artikel 101, eerste alinea, onder a) tot en met i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt ingediend overeenkomstig het formaat in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse

De kosten-batenanalyse als bedoeld in artikel 101, eerste alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, wordt uitgevoerd overeenkomstig de methode in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Formaat van het model voor het gezamenlijke actieplan

De inhoud van het gezamenlijke actieplan als bedoeld in artikel 106, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 5

Model voor de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid”

De jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering van de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid” als bedoeld in artikel 111 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage V bij deze verordening.

Artikel 6

Model voor de beheersverklaring

De beheersverklaring als bedoeld in artikel 125, lid 4, eerste alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt voor elk operationeel programma ingediend overeenkomstig het model in bijlage VI bij deze verordening.

Artikel 7

Modellen voor de auditstrategie, het auditoordeel en het jaarlijkse controleverslag

1. De auditstrategie als bedoeld in artikel 127, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt vastgesteld overeenkomstig het model in bijlage VII bij deze verordening.

2. Het auditoordeel als bedoeld in artikel 127, lid 5, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage VIII bij deze verordening.

3. Het jaarlijkse controleverslag als bedoeld in artikel 127, lid 5, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage IX bij deze verordening.

Artikel 8

Model voor de uitvoeringsverslagen betreffende de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”

De jaarverslagen en eindverslagen over de uitvoering van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 1299/2013 worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage X bij deze verordening.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

MODEL VOOR HET VOORTGANGSVERSLAG

DEEL I

Informatie en beoordeling zoals vereist voor alle Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)

1. Wijzigingen in de ontwikkelingsbehoeften in de lidstaat sinds de vaststelling van de partnerschapsovereenkomst (artikel 52, lid 2, onder a), van Verordening (eu) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad)

a) Algemene beschrijving en beoordeling van de wijzigingen in de ontwikkelingsbehoeften, met inbegrip van een beschrijving van de wijzigingen in de ontwikkelingsbehoeften die zijn geïdentificeerd in nieuwe relevante specifieke aanbevelingen per land die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 121, lid 2, en artikel 148, lid 4, van het Verdrag.

b) Overige elementen, indien van toepassing.

2. De vorderingen bij de verwezenlijking van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, ALSMEDE VAN DE fondsspecifieke opdrachten door de bijdrage van de ESI-fondsen aan de geselecteerde thematische doelstellingen, en in het bijzonder ten aanzien van de mijlpalen in het prestatiekader voor elk programma en ten aanzien van de steun voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 52, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

a) Een beschrijving en beoordeling van de vorderingen bij de verwezenlijking van de nationale doelstellingen van Europa 2020 ( 2 ) en van de bijdrage van de ESI-fondsen in dat verband, onder verwijzing naar de mijlpalen zoals beschreven in het prestatiekader, en naar de steun die is gebruikt voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering, indien van toepassing.

b) Een beschrijving en beoordeling, onder verwijzing naar de mijlpalen in het prestatiekader, en naar de steun voor de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering, indien van toepassing, van hoe de ESI-fondsen hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van de thematische doelstellingen en van de vorderingen die zijn gemaakt bij het bereiken van de voornaamste verwachte resultaten voor elk van de thematische doelstellingen van de partnerschapsovereenkomst, met inbegrip van, indien van toepassing, een beschrijving van de bijdrage van de ESI-fondsen bij het verwezenlijken van economische, sociale en territoriale samenhang, onder verwijzing naar de mijlpalen in het prestatiekader voor elk programma.

▼M1

c) Een beschrijving van de bijdrage van de ESI-fondsen aan relevante specifieke aanbevelingen per land.

▼B

d) Indien van toepassing, een beschrijving van de wijze waarop ESI-fondsen zijn ingezet bij wijzigingen in de ontwikkelingsbehoeften.

e) Alleen voor het verslag in 2019: een beknopte analyse van de gegevens in tabel 2, met inbegrip van een beoordeling van de redenen voor het niet-bereiken van de mijlpalen en van de maatregelen die in dit verband zullen worden genomen.

f) Overige elementen, indien van toepassing.

<type='S' maxlength=52500 input='M'>







Tabel 1 Steun voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering Fonds A. Steun voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering in de partnerschapsovereenkomst B. Steun voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (1) Percentage van de gebruikte steun ten opzichte van de partnerschapsovereenkomst (% B/A) EFRO <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> Cohesiefonds <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> ESF (2) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> Elfpo <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> EFMZV <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> TOTAAL <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> ( 1 ) Cumulatief, in EUR, op basis van subsidiabele, bij de Commissie gedeclareerde uitgaven met als einddatum 31 december van het voorgaande jaar. ( 2 ) Dit omvat ook de YEI-middelen (specifieke toewijzing voor het YEI en bijbehorende ESF-steun).







Tabel 2 Alleen voor het verslag in 2019 — Verwezenlijking van de mijlpalen op basis van de beoordeling van de lidstaat Programma Prioriteit Fonds (1) Regiocategorie (2) Thematische doelstelling (2) Verwezenlijking van de mijlpalen (ja/nee) Steun van de Unie <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='C' input='M'> <type='N' input='M'> ( 1 ) Voor deze tabel wordt het YEI (specifieke toewijzing en bijbehorende ESF-steun) als een fonds beschouwd. ( 2 ) Niet van toepassing op Elfpo en EFMZV.

3. Alleen voor het verslag in 2017 — De maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden in de partnerschapsovereenkomst (artikel 52, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Indien van toepassing, algemene informatie over en beoordeling van de vraag of de maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke ex-antevoorwaarden waaraan zij bij de vaststelling van de partnerschapsovereenkomst niet voldeden, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde tijdschema zijn uitgevoerd.

<type='S' maxlength=10500 input='M'>







Toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden waar niet of niet geheel aan is voldaan Criteria waaraan niet is voldaan Genomen maatregel Uiterste datum Verantwoordelijke instanties Maatregel genomen voor de uiterste datum (J/N) Aan criteria voldaan (J/N) Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende maatregelen, indien van toepassing Opmerkingen (voor elke maatregel) <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='S' maxlength=1000 input='G'> <type='D' input='G'> <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='S' maxlength=2000 input='M'> Maatregel 1 Maatregel 2







Toepasselijke thematische ex-antevoorwaarden waar niet of niet geheel aan is voldaan Criteria waaraan niet is voldaan Genomen maatregel Uiterste datum Verantwoordelijke instanties Maatregel genomen voor de uiterste datum (J/N) Aan criteria voldaan (J/N) Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende maatregelen, indien van toepassing Opmerkingen (voor elke maatregel) <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='S' maxlength=1000 input='G'> <type='D' input='G'> <type='S' maxlength=500 input='G'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='C' input='M'> <type='S' maxlength=2000 input='M'> Maatregel 1 Maatregel 2

4. De toepassing van de mechanismen die zorgen voor coördinatie tussen de ESI-fondsen en andere financieringsinstrumenten van de Unie en de lidstaten, alsook met de Europese Investeringsbank (EIB) (artikel 52, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

a) Een beoordeling van de uitvoering van de coördinatiemechanismen zoals vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst en, indien van toepassing, van eventuele problemen bij de uitvoering ervan.

b) Indien van toepassing, een beschrijving van aangepaste en nieuwe coördinatiemechanismen.

c) Overige elementen, indien van toepassing.

5. De uitvoering van een geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, of een samenvatting van de uitvoering van de geïntegreerde benaderingen die gebaseerd zijn op de programma's, met inbegrip van de vorderingen bij de verwezenlijking van de prioritaire gebieden voor samenwerking (artikel 52, lid 2, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

a) Algemene opmerkingen en beoordeling. <type='S' maxlength=14000 input='M'>

b) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 — Overzicht van de uitvoering van door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

c) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 — Overzicht van de uitvoering van geïntegreerde territoriale investeringen, indien van toepassing. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

▼M1

c bis) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 — Overzicht van de uitvoering van geïntegreerde acties voor duurzame stedelijke ontwikkeling. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

▼B

d) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), ii), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, indien van toepassing, een overzicht van de uitvoering van macroregionale en zeegebiedstrategieën. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

e) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), iii), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, indien van toepassing, een overzicht van de uitvoering van de geïntegreerde benadering om te voorzien in de behoeften van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die het hoogste risico van discriminatie of sociale uitsluiting lopen. — Een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om te voorzien in de specifieke behoeften van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die het hoogste risico van discriminatie of sociale uitsluiting lopen. — Een beschrijving van de resultaten die zijn behaald bij de aanpak van de behoeften van deze geografische gebieden/doelgroepen. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

f) Met betrekking tot artikel 15, lid 2, onder a), iv), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, indien van toepassing, een overzicht van de uitvoering van de aanpak van demografische problemen van gebieden die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen. <type='S' maxlength=7000 input='M'>

6. In voorkomend geval, de acties die zijn uitgevoerd ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten en de begunstigden om de ESI-fondsen administratief te beheren en te gebruiken (artikel 52, lid 2, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

7. De getroffen maatregelen en de geboekte vooruitgang ten aanzien van de vermindering van de administratieve lasten voor de begunstigden (artikel 52, lid 2, onder g), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

8. De rol van de partners als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, bij de uitvoering van de partnerschapsovereenkomst (artikel 52, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

a) Een beschrijving en beoordeling van de rol van de geselecteerde partners bij de opstelling van het voortgangsverslag, onder verwijzing naar de partnerschapsovereenkomst.

b) Een beschrijving en beoordeling van de betrokkenheid van de geselecteerde partners bij de uitvoering van programma's, met inbegrip van deelname aan de toezichtcomités voor de programma's.

c) Overige elementen, indien van toepassing.

<type='S' maxlength=21000 input='M'>

9. Een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen in verband met de toepassing van de horizontale beginselen en beleidsdoelstellingen voor de uitvoering van de ESI-fondsen (artikel 52, lid 2, onder i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

a) Een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen in verband met de toepassing van de horizontale beginselen om de bevordering van en het toezicht op deze beginselen in de verschillende soorten programma's te waarborgen, onder verwijzing naar de inhoud van de partnerschapsovereenkomst: 1) gelijkheid van mannen en vrouwen, non-discriminatie, toegankelijkheid voor personen met een handicap; 2) duurzame ontwikkeling (milieubescherming, efficiënt gebruik van hulpbronnen, matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, biodiversiteit en risicopreventie).

b) Een samenvatting van regelingen die zijn ingevoerd om de integratie van horizontale beleidsdoelstellingen te waarborgen, onder verwijzing naar de inhoud van de partnerschapsovereenkomst.

c) Overige elementen, indien van toepassing.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEEL II

Informatie over en beoordeling van het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (in de zin van artikel 19, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ))

10. Uitvoering van het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative (YEI)) (artikel 19, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1304/2013

a) Een algemene beschrijving van de uitvoering van het YEI, waaronder hoe het YEI heeft bijgedragen aan de uitvoering van de jongerengarantie en ook concrete voorbeelden van maatregelen die in het kader van het YEI worden ondersteund.

b) Een beschrijving van eventuele problemen die zich bij de uitvoering van het YEI hebben voorgedaan, en de maatregelen die zijn getroffen om deze problemen op te lossen.

c) Een beoordeling van de uitvoering van het YEI ten aanzien van de vastgestelde doel- en taakstellingen en van de bijdrage voor de uitvoering van de jongerengarantie.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEEL III

Informatie en beoordeling die voor het cohesiebeleid moet worden verstrekt, indien gebruik wordt gemaakt van de optie in artikel 111, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 om bepaalde elementen van de jaarverslagen over de uitvoering op te nemen in het voortgangsverslag — in 2017 en 2019 in te dienen

11. Aanvullende informatie en beoordeling die kan worden toegevoegd afhankelijk van de inhoud en de doelstellingen van het operationele programma (artikel 111, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, waaronder, indien nodig, voor de aanvulling van de andere onderdelen van het voortgangsverslag)

11.1. ▼M1 Vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling, met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het operationele programma. ▼B <type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te gebruiken. <type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.3. De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties. <type='S' maxlength=3500 input='M'>

11.4. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen, en mensen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval. <type='S' maxlength=3500 input='M'>

DEEL IV

Informatie over en beoordeling van de uitvoering van het YEI ingeval gebruik wordt gemaakt van de optie in artikel 111, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 — in 2019 in te dienen ( 4 )

12. Uitvoering van het YEI (artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1304/2013)

a) Een omschrijving van de voornaamste bevindingen van de in artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) 1304/2013 bedoelde evaluatie van de doeltreffendheid, de efficiëntie en het effect van de gezamenlijke bijstand van het ESF en van de specifieke toewijzing voor het YEI, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie.

b) Een beschrijving en beoordeling van de kwaliteit van werkgelegenheidskansen die worden geboden aan deelnemers van het YEI, waaronder kansarmen, personen uit gemarginaliseerde gemeenschappen en schoolverlaters zonder diploma.

c) Een beschrijving en evaluatie van de vooruitgang van YEI-deelnemers in een vervolgopleiding, bij het vinden van duurzaam en fatsoenlijk werk of de overstap naar een leerlingplaats of hoogwaardige stage.

<type='S' maxlength=14000 input='M'>

DEEL V

Informatie en beoordeling die voor het cohesiebeleid moet worden verstrekt, indien gebruik wordt gemaakt van de optie in artikel 111, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (waar nodig opgenomen ter aanvulling van de andere onderdelen van het uitvoeringsverslag) — in 2019 in te dienen

13. Programmabijdrage voor het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (artikel 50, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage aan het verwezenlijken van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

<type='S' maxlength=17500 input='M'>









BIJLAGE II

Formaat voor de indiening van informatie over een groot project

GROOT PROJECT

EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING / COHESIEFONDS

INVESTERING IN INFRASTRUCTUUR/PRODUCTIEVE INVESTERING







Titel project <type='S' maxlength=255 input='M'> CCI <type='S' maxlength=15 input='S'>

A. INSTANTIE VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING VAN HET GROTE PROJECT, EN DE CAPACITEIT DAARVAN

A.1. Instantie verantwoordelijk voor de aanvraag voor het project (managementautoriteit of intermediaire instantie)







A.1.1. Naam: <type='S' maxlength='200' input='M'> (1) A.1.2. Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'> A.1.3. Naam contactpersoon <type='S' maxlength='200' input='M'> A.1.4. Functie contactpersoon <type='S' maxlength='200' input='M'> A.1.5. Telefoonnummer: <type='N' input='M'> A.1.6. E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'> ( 1 ) Legenda voor de kenmerken van de velden: type: N = nummer, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door systeem maxlength = maximaal aantal tekens inclusief spaties

A.2. Instantie/instanties ( 5 )verantwoordelijk voor de uitvoering van het project (begunstigde/-n ( 6 ))







A.2.1. Naam: <type='S' maxlength='200' input='M'> A.2.2. Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'> A.2.3. Naam contactpersoon <type='S' maxlength='200' input='M'> A.2.4. Functie contactpersoon <type='S' maxlength='200' input='M'> A.2.5. Telefoonnummer: <type='N' input='M'> A.2.6. E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3. Gegevens van de onderneming (alleen in te vullen voor productieve investeringen)

A.3.1. Naam van de onderneming:

< type=S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2. Is de onderneming een kmo ( 7 )? <type='C' input=M>







Ja □ Nee □

A.3.3. Omzet (waarde in miljoen EUR en jaar):

A.3.3.1. Waarde in miljoen EUR <type='N' input='M'>

A.3.3.2. Jaar <type='N' input='M'>

A.3.4. Totaal aantal werkzame personen (waarde en jaar):

A.3.4.1. Aantal werkzame personen <type='N' input='M'>

A.3.4.2. Jaar <type='N' input='M'>

A.3.5. Groepsstructuur:

Wordt 25 % of meer van het kapitaal of de stemrechten van de onderneming gehouden door één onderneming of groep van ondernemingen die buiten de definitie van een kmo vallen? <type='C' input='M'>







Ja □ Nee □

Vermeld de naam en beschrijf de groepsstructuur

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4. Capaciteit van de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project onder verwijzing naar de technische, juridische, financiële en administratieve capaciteit ervan ( 8 )

A.4.1. Technische capaciteit (geef ten minste een overzicht van de deskundigheid die vereist is voor de uitvoering van het project en vermeld het aantal werknemers met een dergelijke deskundigheid dat beschikbaar is binnen de organisatie en dat is toegewezen aan het project). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2. Juridische capaciteit (vermeld ten minste de juridische status van de begunstigde die uitvoering van het project mogelijk maakt, en zijn mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen, indien nodig). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3. Financiële capaciteit (bevestig ten minste de financiële positie van de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, om aan te tonen dat de instantie in staat is de liquiditeit te garanderen voor een toereikende financiering van het project om een succesvolle uitvoering en toekomstige werking ervan te kunnen garanderen, in aanvulling op de overige activiteiten van de instantie). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4. Bestuurlijke capaciteit (vermeld ten minste de door de EU gefinancierde en/of vergelijkbare projecten die in de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd en, als dergelijke voorbeelden er niet zijn, vermeld of rekening is gehouden met de behoefte aan technische bijstand; verwijs naar institutionele regelingen, zoals het bestaan van een Eenheid Projectuitvoering (EPU) die in staat is het project uit te voeren en te exploiteren, en vermeld, indien mogelijk, het voorgestelde organisatieschema voor de uitvoering van het project en de werking ervan). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5. Verstrek informatie over alle relevante institutionele regelingen met derden voor de uitvoering van het project en de succesvolle werking van de daaruit voortvloeiende voorzieningen die zijn gepland en die mogelijk reeds zijn gerealiseerd.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5.1. Geef nadere gegevens over de wijze waarop de infrastructuur wordt beheerd nadat het project is voltooid (d.w.z. de naam van de exploitant; selectiemethoden — beheer door de overheid of concessie; soort contract enz.). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

B. EEN BESCHRIJVING VAN DE INVESTERING EN DE PLAATS VAN UITVOERING; TOELICHTING HOE HET GROTE PROJECT AANSLUIT OP DE RELEVANTE PRIORITAIRE ASSEN VAN HET (DE) BETREFFENDE OPERATIONELE PROGRAMMA('S) EN DE VERWACHTE BIJDRAGE ERVAN AAN DE SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN VAN DIE PRIORITAIRE ASSEN EN DE VERWACHTE BIJDRAGE AAN DE SOCIAALECONOMISCHE ONTWIKKELING

B.1. Operatione(e)l(e) programma('s) en prioritaire assen







CCI van OP Prioritaire as van OP OP1<type='S' input='S'> Prioritaire as van OP 1<type='S' input='S'> OP1<type='S' input='S'> Prioritaire as van OP 1<type='S' input='S'> OP2<type='S' input='S'> Prioritaire as van OP 2<type='S' input='S'> OP2<type='S' input='S'> Prioritaire as van OP 2<type='S' input='S'>

B.1.1. Is het project opgenomen in de lijst van grote projecten in het (de) operationele programma('s) ( 9 )? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

B.2. Indeling van de projectactiviteit ( 10 )







Code Bedrag Percentage B.2.1. Code(s) voor de dimensie(s) steunverleningsgebied (er moeten meerdere codes worden vermeld indien op basis van een pro rata-berekening verschillende steunverleningsgebieden van toepassing zijn) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.2. Code voor de dimensie financieringsvorm (meer dan één code kan in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.3. Code voor de territoriale dimensie (meer dan één code kan in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.4. Code voor het territoriale verstrekkingsmechanisme <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.5. Code voor de dimensie thematische doelstelling (meer dan één code kan in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.6. Code voor de dimensie economische activiteit (NACE-code (1)) (meer dan één code kan in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.7. Code voor de dimensie(s) plaats van uitvoering (NUTS 3) (2) (meer dan één code kan in bepaalde gevallen van toepassing zijn — vermeld in dat geval het proportionele aandeel) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B.2.8. Aard van de investering (3) (alleen invullen voor productieve investeringen) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> B. 2.9. Soort product (4) (alleen invullen voor productieve investeringen) <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> ( 1 ) NACE Rev.2, 4-cijferige code: Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1). ( 2 ) Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1), zoals gewijzigd. Gebruik de meest gedetailleerde en toepasselijke NUTS 3-code. Indien een project betrekking heeft op meerdere afzonderlijke gebieden van NUTS-niveau 3, vermeld dan de NUTS 3- of hogere codes. ( 3 ) Nieuwbouw = 1; uitbreiding = 2; omschakeling/modernisering = 3; verplaatsing = 4; bedrijfsovername = 5. ( 4 ) Gecombineerde Nomenclatuur (GN), Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

B.3. Projectomschrijving

B.3.1. Geef een beknopte beschrijving de (maximaal 2 bladzijden) van het project (waaronder het doel, de bestaande situatie, de kwesties die zullen worden aangepakt, voorzieningen die moeten worden gerealiseerd enz.), een kaart die de projectgebied aangeeft ( 11 ), gegevens met een geografisch referentiekader ( 12 ) en de belangrijkste onderdelen van project en de bijbehorende individuele totale kostenramingen (zonder kostenverdeling per activiteit). In het geval van productieve investeringen moet ook een gedetailleerde technische beschrijving worden verstrekt, inclusief: de desbetreffende werkzaamheden met vermelding van de belangrijkste kenmerken ervan, de locatie, belangrijkste activiteiten en belangrijkste elementen van de financiële structuur van de onderneming, de belangrijkste aspecten van de investering, de beschrijving van de productietechnologie en uitrusting en de beschrijving van de producten. < type='S' maxlength='7000' input='M'>

B.3.2. Vormt dit project een fase in een groot project ( 13 )? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

B.3.3. Als het project een fase van een groter project is, geef dan een beknopte beschrijving van de voorgestelde uitvoeringsstadia, en licht toe op welke wijze zij technisch en financieel onafhankelijk zijn. Licht toe welke criteria zijn gebruikt voor het vaststellen van de verschillende fasen van het project. Vermeld het aandeel (percentage) dat deze fase vertegenwoordigt ten opzichte van het gehele project. Indien het project wordt medegefinancierd door meer dan één operationeel programma, vermeld dan welke onderdelen onder welk operationeel programma vallen en de pro rata-toewijzing. < type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4. Heeft de Commissie al eerder een deel van dit grote project goedgekeurd? <type='C' input=M>



Ja □ Nee □ Zo ja, vermeld het CCI-nummer van het goedgekeurde grote project. < type='S' input='S'> Indien dit project deel uitmaakt van een groot gefaseerd project waarvan de eerste fase is uitgevoerd in de periode 2007-2013, geef dan een beschrijving van de materiële en financiële doelstellingen van de vorige fase, inclusief een beschrijving van de uitvoering van de eerste fase. Bevestig daarbij of het project klaar is of zal klaar zijn om te worden gebruikt voor het beoogde doel. < type='S' maxlength='10500' input='M'>

B.3.5. Maakt het project deel uit van een op EU-niveau overeengekomen trans-Europees netwerk? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef nadere bijzonderheden en verwijs naar de desbetreffende EU-wetgeving ( 14 ). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6. In geval van productieve investeringen, valt deze investering: i) onder artikel 3, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 15 )? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, licht dan toe hoe deze bijdraagt aan het creëren en het behoud van werkgelegenheid (met name voor jongeren). < type='S' maxlength='1750' input='M'> ii) onder artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1301/2013? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, licht toe hoe deze bijdraagt aan de investeringsprioriteiten zoals beschreven in artikel 5, punten 1) en 4), van Verordening (EU) nr. 1301/2013, en, indien die investering samenwerking inhoudt tussen grote ondernemingen en kmo's, hoe deze bijdraagt aan de investeringsprioriteiten in artikel 5, punt 2), van die verordening. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4. Projectdoelstellingen en de wijze waarop het project aansluit op de relevante prioritaire assen van het (de) desbetreffend operationele programma('s) en de verwachte bijdrage ervan aan de specifieke doelstellingen van die prioritaire assen en de verwachte bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied waarop het operationele programma betrekking heeft B.4.1. Wat zijn de voornaamste doelstellingen van het project? Geef hieronder een opsomming en geef een korte toelichting. < type='S' maxlength='1750' input='M'> B.4.2. Geef nadere gegevens over de samenhang van het project met de relevante prioritaire assen van het (de) desbetreffende operationele programma('s) en de verwachte bijdrage ervan aan de verwezenlijking van de resultaatindicatoren in het kader van de specifieke doelstellingen van die prioritaire assen. < type='S' maxlength='1750' input='M'> B.4.3. Licht toe hoe het project zal bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied waarop het operationele programma betrekking heeft. < type='S' maxlength='1750' input='M'> B.4.4. Licht toe welke maatregelen zijn voorzien/getroffen door de begunstigde om te zorgen voor een optimale benutting van de infrastructuur in de exploitatiefase. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

C. TOTALE KOSTEN EN TOTALE SUBSIDIABELE KOSTEN

C.1. Vul onderstaande tabel in en let op het volgende

1) Niet-subsidiabele kosten omvatten i) uitgaven buiten de subsidiabiliteitsperiode, ii) uitgaven die krachtens de toepasselijke EU- en nationale regels niet subsidiabel zijn, iii) andere uitgaven die niet voor medefinanciering worden voorgedragen. NB: de begindatum voor de subsidiabiliteit van uitgaven is de datum van indiening van het operationele programma bij de Commissie of 1 januari 2014, waarbij de vroegste datum van toepassing is ( 16 ).

2) Onvoorziene uitgaven mogen niet meer bedragen dan 10 % van de totale kosten exclusief onvoorziene uitgaven. Deze onvoorziene uitgaven mogen worden opgenomen in de totale subsidiabele kosten die zijn gebruikt voor de berekening van de geplande bijdrage van de fondsen.

3) Een prijsaanpassing kan in voorkomend geval worden opgenomen ter dekking van de verwachte inflatie wanneer de waarden van de subsidiabele kosten in constante prijzen zijn.

4) Terugvorderbare btw is niet subsidiabel. Wanneer de btw als subsidiabel wordt beschouwd, vermeld hiervoor dan de redenen.

5) De totale kosten moeten alle voor het project gemaakte kosten omvatten, van de planning tot aan het toezicht, en moeten btw omvatten ongeacht of deze terugvorderbaar is of niet.

6) De aankoop van niet-bebouwde en bebouwde grond voor een bedrag van meer dan 10 % van de totale subsidiabele uitgaven van de betrokken concrete actie overeenkomstig artikel 69, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013. In uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen kan een hoger percentage worden toegestaan voor concrete acties ten behoeve van milieubehoud.

7) Totale subsidiabele kosten vóór toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013.







EUR Totale kosten (A) Niet-subsidiabele kosten (1) (B) Subsidiabele kosten (C) = (A) – (B) Percentage van de totale subsidiabele kosten Input Input Berekend Berekend 1 Plannings-/ontwerpkosten <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 2 Aankoop van grond <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> (6) <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 3 Bouw en constructie <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 4 Installaties en machines of apparatuur <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 5 Onvoorziene uitgaven (2) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 6 Prijsaanpassingen (indien van toepassing) (3) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 7 Publiciteit <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 8 Toezicht tijdens uitvoering bouw <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 9 Technische bijstand <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 10 SUBTOTAAL <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 11 (Btw (4)) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> <type='P' input='G'> 12 TOTAAL <type='N' input='G'> (5) <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> (7) <type='P' input='G'>

Vermeld de wisselkoers en de referentie (indien van toepassing).

< type='S' maxlength='875' input='M'>

Indien u opmerkingen heeft over bepaalde hierboven genoemde punten (bijvoorbeeld geen verwachte onvoorziene uitgaven, subsidiabele btw), vermeld deze dan hieronder.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2. Controle op naleving van de voorschriften voor staatssteun

Bent u van mening dat bij dit project staatssteun moet worden toegekend? <type='C' input='M'>







Ja □ Nee □

Indien ja, vul onderstaande tabel in ( 17 ):







Steunbedrag (EUR) in BSE (1) Totale subsidiabele kosten (EUR) (2) Steunintensiteit (in %) Zaaknummer staatssteun/registratienummer voor steun vallende onder een blokvrijstelling Goedgekeurde steunregeling of goedgekeurde individuele steun <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='M'> <type='N' input='M'> Steun die onder een blokvrijstelling valt <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='M'> <type='N' input='M'> Steun overeenkomstig het Commissiebesluit betreffende diensten van algemeen belang (3) of de verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (4) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='M'> <type='N' input='M'> Totale toegekende steun <type='N' input='G'> Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing ( 1 ) Brutosubsidie-equivalent (BSE) betekent de contante waarde van de steun uitgedrukt als percentage van de contante waarde van de subsidiabele kosten, zoals die op het tijdstip van de steunverlening wordt berekend op basis van het op dat tijdstip geldende toepasselijke referentiepercentage. ( 2 ) De regels voor staatssteun omvatten ook bepalingen betreffende subsidiabele kosten. In deze kolom moeten lidstaten het totale bedrag aan subsidiabele kosten vermelden op grond van de toegepaste regels voor staatssteun. ( 3 ) Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (PB L 7 van 11.1.2012, blz. 3). ( 4 ) Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1).

Indien nee, leg dan gedetailleerd uit op basis waarvan u vaststelt dat er bij het project geen sprake is van staatssteun ( 18 ). Geef deze informatie voor alle groepen potentiële ontvangers van staatssteun, bijvoorbeeld in het geval van infrastructuur, voor de eigenaar, de bouwbedrijven, de exploitant en de gebruikers van de infrastructuur. Geef, voor zover van toepassing, aan of de reden waarom er volgens u bij het project geen sprake is van staatssteun, gelegen is in het feit dat: i) het project geen economische activiteit betreft (inclusief activiteiten in de publieke sfeer) of dat ii) de ontvanger(s) van de steun een wettelijk monopolie heeft (hebben) op de betreffende activiteiten en niet actief is (zijn) in een andere geliberaliseerde sector (of afzonderlijke boekhoudingen voeren ingeval de ontvanger(s) actief is (zijn) in andere sectoren).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

C.3. Berekening totale subsidiabele kosten

Het totale bedrag van de subsidiabele kosten na toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet worden gebruikt om na te gaan of het project de drempel voor een groot project overeenkomstig artikel 100 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 heeft bereikt.

Kies de van toepassing zijnde optie en geef de vereiste informatie. Kies voor niet-winstgevende concrete acties de methode van artikel 61, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, en stel de pro-ratatoepassing van de verlaagde netto-inkomsten op 100 %.







Berekeningsmethode van de mogelijke netto-inkomsten Methode gebruikt als gekozen door de beheersautoriteit voor de relevante sector, subsector of de soort concrete actie (1) (kruis slechts één vak aan) Berekening van de verlaagde netto-inkomsten <type='C' input='M'> Forfaitaire methode <type='C' input='M'> Methode van verlaagd medefinancieringspercentage <type='C' input='M'> ( 1 ) Berekening van de verlaagde netto-inkomsten (artikel 61, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Berekening van de verlaagde netto-inkomsten (artikel 61, lid 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)







Waarde 1. Totale subsidiabele kosten vóór toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) (tabel in punt C.1, rij 12, kolom (C)) <type='N' input='G'> 2. Pro-ratatoepassing van de verlaagde netto-inkomsten (%) (voor zover van toepassing) = (tabel in punt E.1.2, rij 9) <type='N' input='M'> 3. Totale subsidiabele kosten na toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) = (1)*(2) De maximale overheidsbijdrage moet de regels inzake staatssteun en het bedrag van de totale toegekende steun hierboven gemeld in acht nemen (indien van toepassing) <type='N' input='M'>

▼M2

Forfaitaire methode of methode van verlaagd medefinancieringspercentage (artikel 61, lid 3, onder a), artikel 61, lid 3, onder aa) en artikel 61, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)







Waarde 1. Totale subsidiabele kosten vóór toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) (punt C.1.12 (C)) <type=‘N’ input=‘G’> 2. Vast percentage netto-inkomsten als gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EU) nr. 1303/2013 of gedelegeerde handelingen of vastgesteld op basis van artikel 61, lid 3, onder aan) (vast percentage) (%) <type=‘N’ input=‘M’> 3. Totale subsidiabele kosten na toepassing van de voorschriften van artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (in EUR, niet verlaagd) = (1) × (1 – vast percentage) (1) De maximale overheidsbijdrage moet de regels inzake staatssteun en het bedrag van de totale toegekende steun hierboven gemeld in acht nemen (indien van toepassing) <type=‘N’ input=‘M’> ( 1 ) Bij de methode van het verlaagde medefinancieringspercentage is deze formule niet van toepassing (het vaste percentage wordt weerspiegeld in het medefinancieringspercentage van de prioritaire as, wat leidt tot een lagere financiering door het EFRO/Cohesiefonds) en de totale subsidiabele kosten zijn gelijk aan het in punt 1 genoemde bedrag.

▼B

D. UITGEVOERDE HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN, INCLUSIEF ANALYSE VAN DE OPTIES, EN DE RESULTATEN DAARVAN

D.1. Analyse van de vraag

Geef een samenvatting van de analyse van de vraag, met inbegrip van de verwachte groei van de vraag, om de vraag naar het project aan te tonen, overeenkomstig de benadering zoals uiteengezet in bijlage III (Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse) bij deze verordening. Ten minste de volgende informatie moet worden verstrekt:

i) voor de prognoses gebruikte methode;

ii) aannames en referentiewaarden (bijvoorbeeld verkeer in het verleden, toekomstig verondersteld verkeer zonder het project);

iii) prognoses voor eventuele geselecteerde opties;

iv) aanbodelementen, met inbegrip van de analyse van het bestaande aanbod en de verwachte (infrastructurele) ontwikkelingen;

v) eventueel effect van het netwerk.

Beschrijf, in het geval van productieve investeringen, de doelmarkten en geef een samenvatting van de analyse van de vraag met inbegrip van de groei van de vraag, uitgesplitst, voor zover van toepassing, naar lidstaat en, afzonderlijk, naar derde landen als geheel genomen.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2. Analyse van de opties

D.2.1. Geef een kort overzicht van de alternatieve opties zoals beschreven in de haalbaarheidsstudies (max. 2-3 bladzijden) overeenkomstig de benadering zoals uiteengezet in bijlage III (Methodiek voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse) bij deze verordening. Ten minste de volgende informatie moet worden verstrekt: i) de totale investeringskosten en de operationele kosten van de opties die worden overwogen; ii) mogelijke omvang (met betrekking tot technische, operationele, economische, milieu- en sociale criteria) en opties voor de locatie van de voorgestelde infrastructuur; iii) technologische opties — per element en per systeem; iv) aan elk alternatief verbonden risico's, met inbegrip van de risico's die verband houden met de gevolgen van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden; v) economische indicatoren voor de opties die in overweging worden genomen, indien van toepassing ( 19 ); vi) een overzichtstabel met alle voor- en nadelen van alle opties die in overweging worden genomen. Geef daarnaast, in geval van productieve investeringen, nadere informatie over de capaciteitsoverwegingen (zoals capaciteit van het bedrijf vóór investering (in eenheden per jaar), de referentiedatum, de capaciteit na investering (in eenheden per jaar), inschatting van de bezettingsgraad). < type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.2. Omschrijf de gehanteerde criteria bij de keuze voor de beste oplossing (gerangschikt naar belangrijkheid en de wijze van beoordeling, waarbij de uitkomsten worden getoond van de beoordeling van de kwetsbaarheid en de risico's ten gevolge van de klimaatverandering en van de MEB/SMEB-procedures, voor zover van toepassing (zie deel F hieronder)) en geef een korte toelichting op de redenen voor de gekozen optie overeenkomstig bijlage III (Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse) bij deze verordening ( 20 ). < type='S' maxlength='7000' input='M'>

D.3. De haalbaarheid van de gekozen optie

Geef een korte samenvatting van de haalbaarheid van de gekozen optie voor de volgende belangrijke aspecten: institutionele, technische, milieu, de uitstoot van broeikasgassen, effecten en risico's met betrekking tot het project ten gevolge van de klimaatverandering (indien van toepassing), en andere aspecten, rekening houdend met bekende risico's, om de haalbaarheid van het project aan te tonen. Vul de tabel in onder verwijzing naar de relevante documenten.

D.3.1. Institutioneel aspect

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2. Technische aspecten, waaronder locatie, ontwerpcapaciteit van de belangrijkste infrastructuur, de motivering voor het toepassingsgebied en de omvang van het project in het kader van de verwachte vraag, motivering van de gemaakte keuzes met betrekking tot risico-evaluatie ten aanzien van klimaatverandering en natuurrampen (indien van toepassing), ramingen van de investerings- en operationele kosten

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3. Milieuaspecten, beperking van de effecten van klimaatverandering (uitstoot van broeikasgassen) en aanpassingsaspecten (indien van toepassing)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4. Overige aspecten

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Vul de referentietabel hieronder in.







Belangrijkste dimensies van haalbaarheidsonderzoeken (of ondernemingsplan in geval van een productieve investering) Referentie (bewijsstukken en hoofdstuk/deel/bladzijde waar de specifieke informatie en gegevens zijn vermeld) Analyse van de vraag < type='S' maxlength='1750' input='M'> Analyse van de opties < type='S' maxlength='1750' input='M'> Institutioneel < type='S' maxlength='1750' input='M'> Technisch < type='S' maxlength='1750' input='M'> Milieu, aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en herstelvermogen voor rampen (indien van toepassing) < type='S' maxlength='1750' input='M'> Overige aspecten < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Naast de beknopte gegevens die moeten worden verstrekt, wordt het haalbaarheidsdocument verstrekt ter staving van deze aanvraag als aanhangsel 4.

E. EEN KOSTEN-BATENANALYSE, INCLUSIEF EEN FINANCIËLE EN EEN ECONOMISCHE ANALYSE, EN RISICOBEOORDELING

Dit deel moet worden gebaseerd op bijlage III (Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse) bij deze verordening. Naast de beknopte gegevens wordt het volledige kosten-batenanalysedocument ter staving van deze aanvraag verstrekt als aanhangsel 4.

E.1. Financiële analyse

E.1.1. Geef een korte (maximaal 2-3 bladzijden) beschrijving van de methode (beschrijving van de naleving van bijlage III (Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse) bij deze verordening en afdeling III (Methode voor het berekenen van verdisconteerde netto-inkomsten van concrete acties die netto-inkomsten genereren) van de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie ( 21 )en uitzonderingen op de toepassing van de methoden; alle belangrijke aannames aangaande exploitatiekosten, vervangingskosten, inkomsten en restwaarde, de toegepaste macro-economische parameters, stappen die worden overwogen bij het maken van de berekeningen, de gegevens die worden gebruikt voor het uitvoeren van de analyse) en de belangrijkste bevindingen van de financiële analyse, met inbegrip van de resultaten van de analyse van de financiële duurzaamheid om aan te tonen dat het project in de toekomst geen gebrek zal hebben aan financiële middelen (bevestig de toezegging van de begunstigde van het project, de eigenaren ervan en/of openbare instanties met betrekking tot de financiering van de investering, de exploitatie- en vervangingskosten, en verstrek waar mogelijk tabellen met betrekking tot de financiële duurzaamheid waarin prognoses worden getoond van de kasstromen voor de referentieperiode): < type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2. Belangrijkste elementen en parameters die in de kosten-batenanalyse voor de financiële analyse worden gebruikt (alle waarden in euro's) ( 22 )



Belangrijkste elementen en parameters Waarde 1 Referentieperiode (jaren) <type='N' input='M'> 2 Financiële discontovoet (%) (1) <type='P' input='M'> Belangrijkste elementen en parameters Waarde niet verdisconteerd Waarde verdisconteerd (netto contante waarde) Referentie naar kosten-batenanalysedocument (hoofdstuk, deel, bladzijde) 3 Totale investeringskosten, met uitzondering van onvoorziene uitgaven <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 4 Restwaarde <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 5 Inkomsten <type='N' input='M'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 6 Exploitatie- en vervangingskosten (2) <type='N' input='M'> < type='S' maxlength='500' input='M'> Pro rata-toepassing van de verdisconteerde netto-inkomsten (%) (3) 7 Netto-inkomsten = inkomsten – exploitatie- en vervangingskosten + restwaarde = (5) – (6) + (4) <type='N' input='G'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 8 Totale investeringskosten – netto-inkomsten = (3) – (7) <type='N' input='G'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 9 Pro rata-toepassing van de verdisconteerde netto-inkomsten (%) = (8)/(3) <type='P' input='G'> < type='S' maxlength='500' input='M'> ( 1 ) Bij voorkeur in reële termen. ( 2 ) In de betekenis van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie. ►M2 ( 3 ) Dit geldt niet: 1) voor projecten waarvoor de regels inzake staatssteun gelden in de zin van artikel 107 van het Verdrag (zie punt G.1), uit hoofde van artikel 61, lid 8, van Verordening (EU) nr. 1303/2013; 2) ingeval een vast tarief (artikel 61, lid 3, onder a), en artikel 61, lid 3, onder aa), van Verordening (EU) nr. 1303/2013) of een lager medefinancieringstarief (artikel 61, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013) wordt gebruikt, en 3) indien de som van de huidige waarden van de exploitatie- en vervangingskosten hoger is dan de huidige waarde van de inkomsten, dan wordt het project niet beschouwd als inkomsten-genererend, in welk geval items 7 en 8 kunnen worden genegeerd en de pro-ratatoepassing van de verdisconteerde netto-inkomsten op 100 % moet worden gesteld. ◄ * Indien de btw terugvorderbaar is, moeten de kosten en inkomsten berusten op cijfers exclusief btw.

E.1.3. Voornaamste indicatoren van de financiële analyse volgens het kosten-batenanalysedocument



zonder steun van de Unie A met steun van de Unie B Referentie naar het kosten-batenanalysedocument (hoofdstuk/deel/bladzijde) 1. Financiële rentabiliteit (%) <type='P' input='M'> FRR(C) (1) <type='P' input='M'> FRR(K) (2) < type='S' maxlength='500' input='M'> 2. Netto contante waarde (EUR) <type='N' input='M'> FNPV(C) <type='N' input='M'> FNPV(K) < type='S' maxlength='500' input='M'> ( 1 ) FRR(C) staat voor de financiële rentabiliteit van een investering. ( 2 ) FRR(K) staat voor de financiële rentabiliteit van het nationale vermogen. Als blijkt dat een groot project een hoge financiële rentabiliteit heeft, d.w.z. indien de FRR(C) aanzienlijk hoger is dan de financiële discontovoet, motiveer dan waarom steun van de Unie gerechtvaardigd is overeenkomstig bijlage III bij deze verordening. < type='S' maxlength='1750' input='M'> Verstrek in geval van productieve investeringen de resultaten van de FRR(Kp) ( 23 )-berekening en de vergelijking met nationale referentiewaarden voor de verwachte winstgevendheid in de relevante sector. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4. Tariefstrategie en betaalbaarheid (indien van toepassing) E.1.4.1. Als het project naar verwachting inkomsten zal genereren via door de gebruikers te betalen tarieven en heffingen, geef dan de details van de heffingsregeling (type en hoogte van de heffingen, beginsel of EU-wetgeving op grond waarvan de heffingen zijn vastgesteld). < type='S' maxlength='1750' input='M'> E.1.4.2. Dekken deze heffingen de operationele kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud en vervanging van het project ( 24 )? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Verstrek nadere gegevens onder verwijzing naar de tariefstrategie. Indien het antwoord 'nee' is, vermeld dan het percentage van de operationele kosten dat wordt gedekt en de financieringsbronnen van de kosten die niet worden gedekt. Indien bedrijfssteun wordt verstrekt, geef hierover dan nadere informatie. Indien er geen heffingen worden gepland, licht dan toe hoe de operationele kosten zullen worden gedekt. < type='S' maxlength='1750' input='M'> E.1.4.3. Indien de heffingen niet gelijk zijn voor de verschillende gebruikers, staan deze verschillen dan in verhouding tot het verschil in gebruik van het project/werkelijke verbruik? (Geef nadere informatie in het tekstvak) <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ < type='S' maxlength='1750' input='M'> E.1.4.4. Staan de heffingen in verhouding tot de door de gebruikers veroorzaakte vervuiling? (Geef nadere informatie in het tekstvak) <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ < type='S' maxlength='1750' input='M'> E.1.4.5. Is er rekening gehouden met de betaalbaarheid van de heffingen voor de gebruikers? (Geef nadere informatie in het tekstvak) <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2. Economische analyse

E.2.1. Geef een korte (maximaal 2-3 bladzijden) beschrijving van de methode (beschrijving van de naleving van de uitvoeringshandeling met betrekking tot de methode ten aanzien van de kosten-batenanalyse en de uitzonderingen op de toepassing van de methode, de belangrijkste aannames bij de waardering van de kosten (met inbegrip van relevante kostencomponenten die in aanmerking zijn genomen — investeringskosten, vervangingskosten, operationele kosten), de economische voordelen en externe effecten, met inbegrip van die met betrekking tot het milieu, matiging van de klimaatverandering (met inbegrip, indien van toepassing, van de stijgende uitstoot van broeikasgassen in CO2-equivalent) ramp- en klimaatveranderingsbestendigheid, en de belangrijkste bevindingen van de sociaaleconomische analyse en licht het verband toe met de analyse van de gevolgen voor het milieu (zie deel F hieronder), indien van toepassing: < type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2. Geef nadere informatie omtrent de economische baten en kosten die zijn vastgesteld in de analyse, samen met de waarden die daaraan zijn toegewezen:



Baten Waarde per eenheid (indien van toepassing) Totale waarde (in EUR, verdisconteerd) (1) % van de totale baten <type='S' maxlength='200' input='M'> <type='S' maxlength='50' input='M'>… <type='N' input='M'> <type='P' input='M'> … … … … Totaal BEREKEND 100 % Kosten Waarde per eenheid (indien van toepassing) Totale waarde (in EUR, verdisconteerd) % van de totale kosten <type='S' maxlength='200' input='M'> <type='S' maxlength='50' input='M'>… <type='N' input='M'> <type='P' input='M'> … … … … Totaal BEREKEND 100 % ( 1 ) De som van de in de tabel opgenomen verdisconteerde bedragen van de kosten en baten moet optellen tot de ENPV-waarde.

E.2.3. Voornaamste indicatoren van de economische analyse volgens het kosten-batenanalysedocument



Belangrijkste parameters en indicatoren Waarden Referentie naar het kosten-batenanalysedocument (hoofdstuk/deel/bladzijde) 1. Maatschappelijke discontovoet (%) <type='P' input='M'> <type='S' maxlength='500' input='M'> 2. Economische rentabiliteit ERR (%) <type='P' input='M'> <type='S' maxlength='500' input='M'> 3. Economische netto contante waarde (ENPV) (in EUR) <type='N' input='G'> < type='S' maxlength='500' input='M'> 4. Kosten-batenverhouding <type='N' input='G'> <type='S' maxlength='500' input='M'>

E.2.4. Effecten van het project op de werkgelegenheid Geef een indicatie van het aantal te creëren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in voltijdequivalenten (vte)).



Aantal direct gecreëerde arbeidsplaatsen: Aantal (vte) (A) Gemiddelde duur van deze arbeidsplaatsen (maanden) (1) (B) Tijdens de uitvoeringsfase <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> Tijdens de operationele fase <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> Aantal indirect gecreëerde arbeidsplaatsen: (alleen voor productieve investeringen): Aantal (vte) (A) Gemiddelde duur van deze arbeidsplaatsen (maanden) (B) Tijdens de operationele fase <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> Aantal behouden arbeidsplaatsen (alleen voor productieve investeringen) <type='N' input='M'> n.v.t. ( 1 ) Vermeld in geval van vaste banen in plaats van de duur in maanden „vast”. Geef voor productiegerichte investeringen daarnaast de details van de verwachte impact van het project op de werkgelegenheid in andere regio's van de Unie en bepaal of de financiële bijdrage uit de fondsen niet leidt tot een aanzienlijk banenverlies op bestaande locaties in de Unie, met inachtneming van overweging 92 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en van de regels inzake regionale steun. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.5. Bepaal de belangrijkste niet-kwantificeerbare/niet in geld uit te drukken baten en kosten: < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3. Risicobeoordeling en gevoeligheidsanalyse

E.3.1. Geef een korte beschrijving van de methode en de beknopte resultaten, met inbegrip van de belangrijkste gesignaleerde risico's < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2. Gevoeligheidsanalyse Vermeld de procentuele wijziging die is toegepast op de geteste variabelen: Vermeld het geraamde effect (als een gewijzigd percentage) op de resultaten van de financiële en economische prestatie-indicatoren.



Geteste variabele Financiële netto contante waarde (FNPV(K))-variatie (%) Financiële netto contante waarde (FNPV(C))-variatie (%) Economische netto contante waarde (ENPV)-variatie (%) <type='S' maxlength='500' input='M'> <type='P' input='M'> <type='P' input='M'> <type='P' input='M'> Welke variabelen zijn als kritische variabelen aangemerkt? Vermeld welk criterium is toegepast en vermeld het effect van de belangrijkste variabelen op de voornaamste indicatoren — FNPV, ENPV. < type='S' maxlength='1750' input='M'> Wat zijn de drempelwaarden van de kritische variabelen? Geef een raming van het gewijzigde percentage voor een FNPV of ENPV van nul voor elk van de vastgestelde kritische variabelen. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.3. Risicobeoordeling Geef een korte samenvatting van de risicobeoordeling, met inbegrip van een lijst van de risico's waaraan het project wordt blootgesteld, de risicomatrix ( 25 ) en interpretatie daarvan en de voorgestelde strategie voor risicovermindering en de instantie die verantwoordelijk is voor het verminderen van de voornaamste risico's, zoals kostenoverschrijdingen, vertragingen, een terugval in de vraag; speciale aandacht moet uitgaan naar milieurisico's, risico's in verband met klimaatverandering en andere aan natuurrampen gerelateerde risico's. < type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4. Aanvullende beoordelingen, indien van toepassing Indien kansverdelingen met betrekking tot kritische variabelen, kwantitatieve risicoanalyse of opties om het klimaatrisico en maatregelen te beoordelen zijn uitgevoerd, verstrek dan hieronder de betreffende gegevens. < type='S' maxlength='3500' input='M'>

F. EEN ANALYSE VAN HET MILIEUEFFECT, WAARIN REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE BEHOEFTEN TEN AANZIEN VAN AANPASSING AAN EN BEPERKING VAN KLIMAATVERANDERING EN HERSTELVERMOGEN VOOR RAMPEN

F.1. Samenhang van het project met milieubeleid

F.1.1. Beschrijf hoe het project bijdraagt aan en rekening houdt met de doelstellingen van het milieubeleid, met inbegrip van de klimaatverandering (hierbij kunt u bv. denken aan het volgende: efficiënt gebruik van hulpbronnen, behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, weerbaarheid tegen de klimaatverandering enz.). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2. Beschrijf hoe het project het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuschade bij voorkeur moet worden aangepakt bij de bron, en het beginsel dat „de vervuiler betaalt”, eerbiedigt. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2. Toepassing van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 26 )(de SMEB-richtlijn)

F.2.1. Is het project ten uitvoer gelegd als gevolg van een plan of programma, niet zijnde een operationeel programma? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

F.2.2. Indien het antwoord op vraag F.2.1 'Ja' luidt, specificeer dan of voor het plan of programma een strategische milieueffectbeoordeling is uitgevoerd overeenkomstig de SMEB-richtlijn. <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ — Indien het antwoord 'Nee' luidt, geef dan een beknopte uitleg: < type='S' maxlength='1750' input='M'> — Indien het antwoord 'Ja' luidt, verstrek dan de niet-technische samenvatting ( 27 ) van het milieurapport en de krachtens artikel 9, lid 1, onder b), van die richtlijn vereiste informatie (in de vorm van een internetlink of een elektronische kopie). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3. Toepassing van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 28 )(de MEB-richtlijn)

F.3.1. Toon in geval van niet-nakoming van de ex-antevoorwaarden inzake de milieuwetgeving (Richtlijn 2011/92/EU en Richtlijn 2001/42/EG), als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, het verband met het overeengekomen actieplan aan. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2. Is het project opgenomen in de bijlagen van de MEB-richtlijn ( 29 ): — bijlage I bij de MEB-richtlijn (ga naar vraag F.3.3); — bijlage II bij de MEB-richtlijn (ga naar vraag F.3.4); — geen van beide bijlagen (ga naar vraag F.4) — geef hieronder een toelichting < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.3. Indien het project onder bijlage I bij de MEB-richtlijn valt, voeg dan de volgende documenten toe (als aanhangsel 6) en maak gebruik van een tekstvak hieronder voor aanvullende informatie en toelichtingen ( 30 ): a) de niet-technische samenvatting van het MEB-verslag ( 31 ); b) informatie met betrekking tot raadpleging van milieu-instanties, het publiek en, indien van toepassing, andere lidstaten, uitgevoerd in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 van de MEB-richtlijn; c) het door de bevoegde instantie afgegeven besluit overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van de MEB-richtlijn ( 32 ), met inbegrip van informatie over de wijze waarop dit openbaar is gemaakt. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4. Indien het project onder bijlage II bij die richtlijn valt, is er een MEB uitgevoerd? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ — Indien het antwoord 'Ja' luidt, voeg dan de vereiste documenten bij zoals vermeld in punt F.3.3. — Indien het antwoord 'Nee' luidt, verstrek dan de volgende informatie: a) de bepaling zoals vereist in artikel 4, lid 4, van de MEB-richtlijn (bekend als screeningbesluit); b) de drempels, criteria of het onderzoek dat per geval wordt uitgevoerd om te kunnen concluderen dat een MEB niet nodig was (deze informatie is niet nodig indien deze reeds is opgenomen in het besluit als genoemd in punt a) hierboven); c) een verklaring van de redenen waarom het project geen aanzienlijke milieueffecten heeft, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante selectiecriteria zoals vermeld in bijlage III bij de MEB-richtlijn (deze informatie is niet nodig indien deze reeds is opgenomen in het besluit als genoemd in punt a) hierboven). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5. (Bouw)vergunning (indien van toepassing) F.3.5.1. Is het project reeds in de bouwfase (ten minste één opdracht voor werken)? <type='C' input='M'>



Ja* □ Nee □ F.3.5.2. Is de (bouw)vergunning voor dit project reeds afgegeven (voor ten minste één opdracht voor werken)? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee (*1) □ ( *1 ) Projecten in de bouwfase („Ja”-antwoord op vraag F.3.5.1) en zonder (bouw)vergunning voor ten minste één opdracht voor werken op het tijdstip van indiening bij de Europese Commissie worden door de Commissie niet goedgekeurd. F.3.5.3. Indien 'Ja' (op F 3.5.2.), op welke datum? <type='D' input='M'> F.3.5.4. Indien 'Nee' (op F 3.5.2.), wanneer is de officiële vergunningaanvraag ingediend? <type='D' input='M'> F.3.5.5. Indien 'Nee' (op F 3.5.2), vermeld dan de administratieve stappen die tot nu toe zijn genomen en beschrijf de nog de nemen stappen: < type='S' maxlength='1750' input='M'> F.3.5.6. Op welke datum wordt het definitieve besluit (of besluiten) verwacht? <type='D' input='M'> F.3.5.7. Vermeld de bevoegde instantie (of instanties) die de vergunning heeft (hebben) afgegeven of zal (zullen) afgeven: < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4. Toepassing van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ( 33 )(habitatrichtlijn); beoordeling van de effecten op Natura 2000-gebieden

F.4.1. Is het waarschijnlijk dat het project aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben, hetzij afzonderlijk of in combinatie met andere projecten, voor gebieden die zijn opgenomen of waarvan het de bedoeling is dat zij worden opgenomen in het Natura 2000-netwerk? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

F.4.2. Als het antwoord op vraag F.4.1. 'Ja' is, vermeld dan: 1) het besluit van de bevoegde instantie en de passende beoordeling die is uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn; 2) indien de bevoegde instantie heeft vastgesteld dat het project aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor een of meer gebieden die zijn opgenomen of waarvan het bedoeling is dat deze worden opgenomen in het Natura 2000-netwerk, verstrek dan: a) een kopie van het standaardkennisgevingsformulier „Kennisgeving aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn” ( 34 ), zoals meegedeeld aan de Commissie (DG Milieu) en/of; b) een advies van de Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn in het geval van projecten die aanzienlijke gevolgen hebben voor de prioritaire habitats en/of soorten en die gerechtvaardigd zijn om dwingende redenen van groot openbaar belang, anders dan vanwege de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

F.4.3. Indien het antwoord op vraag F.4.1 'Nee' luidt, voeg dan een ingevulde aanhangsel 1-verklaring bij, ingevuld door de bevoegde instantie en de kaart waarop de ligging van het project en de Natura 2000-gebieden staat aangegeven. Bij een niet-infrastructuurgerelateerd groot project (zoals de aankoop van apparatuur) moet dit hieronder naar behoren worden toegelicht en in dat geval is een dergelijke verklaring niet noodzakelijk. type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5. Toepassing van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (de SMEB-richtlijn) ( 35 )beoordeling van effecten op waterlichamen

F.5.1. Toon in geval van niet-nakoming van de overeenkomstige ex-antevoorwaarden, als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, het verband met het overeengekomen actieplan aan. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.2. Is er bij het project sprake van een nieuwe wijziging van de fysieke kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in het niveau van de grondwaterlichamen die leiden tot een verslechtering van de conditie van een waterlichaam of die een goede waterconditie/een goed waterpotentieel in de weg staan? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ F.5.2.1. Indien het antwoord 'Ja' luidt, geef dan de beoordeling van de effecten op het waterlichaam en een uitvoerige toelichting van de wijze waarop aan de voorwaarden van artikel 4, lid 7, van de kaderrichtlijn water is/zal worden voldaan. Vermeld ook of het project het resultaat is van een nationale/regionale strategie met betrekking tot de betrokken sector en/of van een stroomgebiedbeheersplan, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren (bijvoorbeeld een betere optie voor het milieu, cumulatieve effecten enz.) Zo ja, geef dan de volledige gegevens. < type='S' maxlength='3500' input='M'> F.5.2.2. Indien het antwoord 'Nee' is, voeg dan een ingevulde aanhangsel 2-verklaring bij, ingevuld door de bevoegde instantie. Bij een niet-infrastructuurgerelateerd groot project (zoals de aankoop van apparatuur) moet dit hieronder naar behoren worden toegelicht en in dat geval is een dergelijke verklaring niet noodzakelijk. type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.3. Licht toe hoe het project aansluit bij de doelstellingen van het Stroomgebiedbeheersplan die zijn vastgesteld voor de betrokken waterlichamen. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6. Indien van toepassing, informatie over de naleving van andere milieurichtlijnen

F.6.1. Toepassing van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad ( 36 )(de richtlijn stedelijk afvalwater) — projecten in de stedelijk afvalwater-sector

1) Vul aanhangsel 3 bij het aanvraagformulier in (tabel met betrekking tot de naleving van de richtlijn stedelijk afvalwater).

2) Licht toe op welke wijze het project in overeenstemming is met het plan of programma in verband met de uitvoering van de richtlijn stedelijk afvalwater.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2. Toepassing van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 37 ) (de kaderrichtlijn afvalstoffen) — projecten in de afvalverwerkende industrie

F.6.2.1. Toon in geval van niet-nakoming van de overeenkomstige ex-antevoorwaarden, als bedoeld in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, het verband met het overeengekomen actieplan aan. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.2. Licht toe op welke wijze het project voldoet aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 1 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, met name op welke wijze het project aansluit bij het toepasselijke afvalbeheerplan (artikel 28), de afvalhiërarchie (artikel 4), en op welke wijze het project bijdraagt tot de verwezenlijking van de streefcijfers voor 2020 ten aanzien van recycling (artikel 11, lid 2). < type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.3. Toepassing van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 38 )(de richtlijn inzake industriële emissies) — projecten die een vergunning nodig hebben krachtens deze richtlijn

Licht toe op welke wijze het project voldoet aan de eisen van Richtlijn 2010/75/EU, en met name aan de verplichting te werken overeenkomstig een geïntegreerde vergunning die gebaseerd is op de beste beschikbare technieken (BBT) en, in voorkomend geval, de in die richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4. Andere relevante milieurichtlijnen (vermeld hieronder)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7. Kosten van maatregelen die zijn getroffen ter beperking en/of compensatie van negatieve milieueffecten, met name als gevolg van de MEB-procedure of andere beoordelingsprocedures (zoals de habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de richtlijn inzake industriële emissies) of de nationale/regionale voorschriften

F.7.1. In het geval van dergelijke kosten, waren deze opgenomen in de kosten-batenanalyse? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

F.7.2. Indien deze kosten zijn opgenomen in de totale kosten, geef een raming van het aandeel van de kosten van maatregelen die zijn getroffen ter vermindering en/of ter compensatie van negatieve milieueffecten.



% <type='P' input='M'> Geef een beknopte toelichting op de maatregelen. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8. AANPASSING AAN EN MATIGING VAN KLIMAATVERANDERING EN HERSTELVERMOGEN VOOR RAMPEN

F.8.1. Licht toe op welke wijze het project bijdraagt aan de klimaatveranderingsdoelstellingen overeenkomstig de EU 2020-strategie, met inbegrip van informatie over uitgaven die verband houden met klimaatverandering in overeenstemming met bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2. Licht toe op welke wijze rekening is gehouden met risico's, aanpassingen en beperkende maatregelen in verband met klimaatverandering, en herstelvermogen voor rampen. (Hierbij kunt u bv. aan de volgende vragen denken: Hoe zijn het volume van de effecten van broeikasgassen en de externe koolstofkosten beoordeeld? Wat zijn de schaduwkosten van broeikasgassen en hoe zijn deze geïntegreerd in de economische analyse? Zijn alternatieven in overweging genomen waarbij minder koolstof wordt gebruikt of die op hernieuwbare bronnen zijn gebaseerd? Is er een klimaatrisicobeoordeling of kwetsbaarheidsscreening uitgevoerd tijdens de voorbereiding van het project? Is er rekening gehouden met klimaatveranderingskwesties in het kader van de SMEB en de MEB en zijn deze gecontroleerd door de bevoegde nationale instanties? Op welke wijze is bij de analyse en het rangschikken van de relevante opties rekening gehouden met klimaatkwesties? Hoe verhoudt het project zich tot de nationale en/of regionale strategie voor aanpassing aan klimaatverandering? Zal het project in combinatie met klimaatverandering positieve en/of negatieve effecten hebben op de omgeving? Heeft de klimaatverandering invloed gehad op de locatie van het project?) ( 39 ) < type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.8.3. Leg uit welke maatregelen zijn genomen om weerbaarheid te waarborgen tegen de huidige klimaatschommelingen en toekomstige klimaatverandering in het kader van het project. (Hierbij kunt u bv. aan de volgende vragen denken: op welke wijze is rekening gehouden met de klimaatverandering bij het ontwerpen van het project en de onderdelen ervan, bijvoorbeeld ten aanzien van externe krachten (zoals belasting door de wind, sneeuw, temperatuurverschillen) en effecten (zoals hittegolven, waterafvoer, risico van overstromingen en lange perioden van droogte die bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor bodemkenmerken)). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G. HET FINANCIERINGSPLAN, WAARIN HET GEPLANDE TOTAALBEDRAG AAN FINANCIËLE MIDDELEN EN DE GEPLANDE STEUN UIT DE FONDSEN, VAN DE EIB EN UIT ALLE ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN ZIJN AANGEGEVEN, MET DE MATERIËLE EN FINANCIËLE INDICATOREN VOOR HET TOEZICHT OP DE VORDERINGEN, REKENING HOUDEND MET DE VASTGESTELDE RISICO'S

G.1. Geplande totaalbedrag aan financiële middelen en geplande steun uit de fondsen, van de EIB en uit alle andere financieringsbronnen

G.1.1. Medefinancieringsbronnen

De totale investeringskosten van het project worden gefinancierd uit de volgende bronnen:







Financieringsbron van totale investeringskosten (EUR) Waarvan (ter informatie) Totale kosten [C.1.12.(A)] Steun van de Unie (1) Nationale overheid (of gelijkwaardig) Nationaal particulier Andere bronnen (preciseren) EIB/EIF leningen: (a) = (b) + (c) + (d) + (e) (b) (c) (d) (e) (f) <type='N' input='G'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> ( 1 ) De steun van de Unie moet overeenkomen met het bedrag dat is vastgesteld in de in artikel 125, lid 3, onder c), beschreven overeenkomst.

G.1.2. Jaarlijks plan van totale subsidiabele uitgaven die bij de Commissie worden gedeclareerd (financiële indicator voor het toezicht op de vorderingen)

De totale subsidiabele uitgaven die bij de Commissie worden gedeclareerd, moeten hieronder worden vermeld in termen van jaarlijks aandeel in EUR (indicatief). Indien het een groot project betreft dat medegefinancierd wordt door meer dan één operationeel programma, moet er voor ieder operationeel programma een afzonderlijk jaarplan worden ingediend. Indien het een groot project betreft dat medegefinancierd wordt door meer dan één prioritaire as, moet er voor iedere prioritaire as een afzonderlijk jaarplan worden ingediend.







(EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale subsidiabele uitgaven Prioritaire as van OP1 <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='N' input='G'> Prioritaire as van OP1 Prioritaire as van OP2 Prioritaire as van OP2

G.1.3. Andere EU-financieringsbronnen

G.1.3.1. Is er voor dit project een aanvraag ingediend voor bijstand uit een andere EU-bron (TEN-T-begroting, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility, CEF), LIFE+, Horizon 2020, andere financiële bronnen van de Unie)? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef dan nadere informatie (desbetreffende EU-programma, referentienummer, datum, gevraagd bedrag, toegekend bedrag enz.): < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.2. Is dit project een aanvulling op een project dat reeds is gefinancierd of dat zal worden gefinancierd door het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, de CEF, een andere financieringsbron van de Unie? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef dan nadere informatie (bron EU-bijdrage, referentienummer, datum, gevraagd bedrag, toegekend bedrag enz.): < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.3. Is er voor dit project een aanvraag ingediend voor een lening of kapitaalsteun van de EIB of het EIF? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef dan nadere informatie (het financieringsinstrument in kwestie, referentienummer, datum, gevraagd bedrag, toegekend bedrag enz.): < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.4. Is er een aanvraag ingediend voor bijstand uit een andere EU-bron (met inbegrip van het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, de EIB, het EIF, of andere financiële bronnen van de Unie) voor een eerdere fase van dit project (waaronder haalbaarheidsstudies en voorbereidende fasen)? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef dan nadere informatie (bron EU-bijdrage, referentienummer, datum, gevraagd bedrag, toegekend bedrag enz.): < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.4. Wordt de bouw van de infrastructuur gerealiseerd door middel van een publiek-privaat partnerschap (PPP) ( 40 )? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, beschrijf de vorm van het PPP (d.w.z. selectieprocedure voor private partner, structuur van het PPP, eigendomsregelingen voor de infrastructuur ook na beëindiging van de PPP-regelingen bij voltooiing of anderszins, risicospreidingsregelingen enz.). Verstrek in aanvulling daarop de resultaten van de FRR(Kp)-berekening en de vergelijking met nationale referentiewaarden ten aanzien van de verwachte winstgevendheid in de relevante sector. < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.5. Indien financieringsinstrumenten ( 41 )worden gebruikt voor de financiering van het project, geef dan een beschrijving van de vorm van de financieringsinstrumenten (eigenvermogens- of schuldinstrumenten): < type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6. Gevolgen van de bijstand van de Unie op de uitvoering van het project Zal de bijstand van de Unie: a) de uitvoering van het project versnellen? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef aan hoe en in welke mate de bijstand de uitvoering zal versnellen. Zo nee, licht dit toe; < type='S' maxlength='1750' input='M'> b) van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van het project? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, vermeld hoeveel de bijstand zal bijdragen aan de uitvoering. Zo nee, motiveer de behoefte aan steun van de Unie. <type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2. Outputindicatoren ( 42 )en materiële indicatoren voor het toezicht op de vorderingen

Vermeld de outputindicatoren in de tabel, inclusief de gemeenschappelijke indicatoren zoals gespecificeerd in het (de) operationele programma('s) en andere materiële indicatoren voor het toezicht op de vorderingen. De hoeveelheid informatie hangt af van de complexiteit van de projecten, maar alleen de belangrijkste indicatoren moeten worden getoond.







OP (CCI) Prioritaire as Naam indicator Meeteenheid Streefwaarde voor het grote project Streefjaar <type='S' input='S'> <type='S' input='S'> Gemeenschappelijk: <type='S' input='S'> Overig: <type='S' input='M'> Gemeenschappelijk: <type='S' input='S'> Overig: <type='S' input='M'> <type='S' input='M'> <type='N' input='M'>

G.3. Risicobeoordeling

Geef een korte beschrijving van de voornaamste risico's voor de geslaagde materiële en financiële uitvoering van het project en de voorgestelde risicobeperkende maatregelen.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

H. TIJDSCHEMA VOOR DE UITVOERING VAN HET GROTE PROJECT

Wanneer de uitvoeringsperiode naar verwachting langer zal zijn dan de programmeringsperiode, moet het tijdschema worden verstrekt voor de fasen waarvoor tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 steun uit de fondsen wordt gevraagd.

H.1. Tijdschema van het project

Geef hieronder het tijdschema voor de ontwikkeling en uitvoering van het totale project en voeg een overzicht bij van de belangrijkste categorieën van werken (dat wil zeggen een Gantt-schema, indien beschikbaar). Indien de aanvraag betrekking heeft op een projectstadium, vermeld in de tabel dan duidelijk voor welke elementen van het gehele project middels deze aanvraag steun wordt gevraagd:







Begindatum (A) (1) Datum voltooiing (B) (1) 1. Haalbaarheidsstudies (of ondernemingsplan in geval van productieve investering): <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 2. Kosten-batenanalyse: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 3. Milieueffectbeoordeling: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 4. Ontwerpstudies: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 5. Voorbereiding van aanbestedingsdocumentatie: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 6. Aanbestedingsprocedure(s): <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 7. Aankoop van grond: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 8. Vergunning: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 9. Bouwfase/contract: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> 10. Operationele fase: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> ( 1 ) Indien reeds voltooid — geef precieze datum, indien alleen gepland — geef dan in ieder geval maand en jaar.

H.2. Looptijd van het project

Beschrijf het tijdschema van het project (J.1) ten aanzien van de technische en financiële vorderingen en de huidige looptijd van het project onder de volgende kopjes:

H.2.1. Technisch (haalbaarheidsstudies, projectontwerp enz.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2. Administratief met minimaal een verwijzing naar de nodige vergunningen zoals MEB, bouwvergunning, territoriale/planningsbesluiten, aankoop van grond (indien van toepassing), openbare aanbesteding enz.:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.3. Openbare aanbesteding:

Vul de informatie in in onderstaande tabel:







Naam contract Soort contract (werken/leveringen/diensten) Waarde (feitelijke of verwachte) Instantie die verantwoordelijk is voor het contract Datum van publicatie van de aanbesteding (bestaande of geplande) Datum van voltooiing van de evaluatie van de aanbestedingen (bestaande of geplande) Datum van ondertekening van het contract (bestaande of geplande) Ref. (Publicatieblad van de Europese Unie enz.) indien van toepassing <type='S' input='M'> <type='S' input='S'> <type='N' input='M'> type='S' maxlength='300' input='M' <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> <type='D' input='M'> type='S' maxlength='00' input='M'

H.2.4. Financieel (vastleggingsbesluiten met betrekking tot nationale overheidsuitgaven, aangevraagde of verleende leningen enz. — vermeld referenties):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5. Indien het project reeds begonnen is, geef dan de huidige stand van uitvoering:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I. IS HET PROJECT BETROKKEN BIJ EEN JURIDISCHE PROCEDURE WEGENS NIET-NALEVING VAN HET UNIERECHT? <type='C' input='M'>







Ja □ Nee □

Zo ja, geef dan een toelichting en leg uit waarom de voorgestelde bijdrage uit de Uniebegroting in dit verband verantwoord is:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J. IS DE ONDERNEMING EERDER OF OP DIT MOMENT ONDERWORPEN GEWEEST AAN EEN PROCEDURE ( 43 ) IN VERBAND MET HET TERUGVORDEREN VAN STEUN VAN DE UNIE NAAR AANLEIDING VAN DE VERPLAATSING VAN EEN PRODUCTIEVE ACTIVITEIT NAAR EEN LOCATIE BUITEN HET PROGRAMMAGEBIED? <type='C' input='M'>







Ja □ Nee □

Zo ja, geef dan een toelichting en leg uit waarom de voorgestelde bijdrage uit de Uniebegroting aan het project in dit verband verantwoord is:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K. BETROKKENHEID VAN JASPERS BIJ DE PROJECTVOORBEREIDING

K.1. Heeft Jaspers bijgedragen aan enig deel van de voorbereiding van dit project? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □

K.2. Beschrijf de elementen van het project waarvoor Jaspers input heeft geleverd (bijvoorbeeld naleving van milieuvoorschriften, aanbesteding, evaluatie van de technische beschrijving, de kosten-batenanalyse). < type='S' maxlength='1750' input='M'>

L. STATUS VAN HET PROJECT MET BETREKKING TOT ARTIKEL 102 VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013

L.1. Ingeval het project wordt ingediend overeenkomstig de procedure van artikel 102, lid 2, hebben onafhankelijke deskundigen de kwaliteitsevaluatie van het project uitgevoerd? <type='C' input='M'>



Ja □ Nee □ Zo ja, geef dan nadere informatie en motiveer de wijziging van de procedure voor de indiening van het project bij de EC: < type='S' maxlength='1750' input='M'>

M. SAMENVATTING VAN WIJZIGINGEN OP HET AANVRAAGFORMULIER INGEVAL ER ZICH WIJZIGINGEN VOORDOEN IN HET GROTE PROJECT

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

N. GOEDKEURING VAN DE BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEIT

Ik bevestig dat de op dit formulier vermelde informatie juist is.







Naam <type='S' maxlength=255 input='M'> Handtekening (elektronisch ondertekend via SFC2014) <type='S' input='G'> Organisatie (managementautoriteit(en)) <type='S' maxlength=1000 input='M'> Datum <type='D' input='G'>









Aanhangsel 1 ( 44 )

VERKLARING VAN DE AUTORITEIT DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR HET TOEZICHT OP OP NATURA 2000-GEBIEDEN

De verantwoordelijke autoriteit

die de projectaanvraag heeft beoordeeld

voor het project uit te voeren op locatie

verklaart dat het project waarschijnlijk geen significante effecten op een NATURA 2000-gebied zal hebben om de volgende redenen:

Derhalve werd een passende beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ( 45 ) niet noodzakelijk geacht.

Een kaart met een schaal van 1:100 000 (of een schaal die deze het dichtst benadert) is bijgevoegd, waarop de ligging van het project, alsmede de desbetreffende NATURA 2000-gebieden, indien van toepassing, staan aangegeven.

Datum (dd/mm/jjjj):

Ondertekening:

Naam:

Functie:

Organisatie:

(autoriteit verantwoordelijk voor toezicht op NATURA 2000-gebieden)

Officieel stempel:









Aanhangsel 2

VERKLARING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR WATERBEHEER ( 46 )

De verantwoordelijke autoriteit

die de projectaanvraag heeft beoordeeld

voor het project uit te voeren op locatie

verklaart dat het project de status van het waterlichaam niet verslechtert en een goed(e) status/potentieel van het water niet in de weg staat, om de volgende redenen:

Datum (dd/mm/jjjj):

Ondertekening:

Naam:

Functie:

Organisatie:

(de bevoegde autoriteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de kaderrichtlijn water)

Officieel stempel:









Aanhangsel 3

TABEL BETREFFENDE NALEVING VAN DE RICHTLIJN INZAKE DE BEHANDELING VAN STEDELIJK AFVALWATER DOOR DE AGGLOMERATIES WAAROP HET AANVRAAGFORMULIER BETREKKING HEEFT ( 47 )







Naam van de agglomeratie Ontvangende wateren Termijnen en overgangsperioden in het Toetredingsverdrag Geplande datum van voltooiing van het project Status vóór uitvoering (gebaseerd op het aanvraagformulier) Status ná uitvoering (gebaseerd op het aanvraagformulier) Agglomeratiebelasting Opvangpercentage Aansluitingspercentage APS — afzonderlijke passende systemen Capaciteit van installatie(s) voor de behandeling van stedelijk afvalwater ten dienste van de agglomeratie Huidig behandelingsniveau Zuiveringsprestaties Agglomeratiebelasting Opvangpercentage Aansluitingspercentage APS — afzonderlijke passende systemen Capaciteit van installatie(s) voor de behandeling van stedelijk afvalwater ten dienste van de agglomeratie Huidig behandelingsniveau Zuiveringsprestaties KG/NG/MKG/ZW/ (mm/jjjj) (mm/jjjj) (in i.e.) (in % van de belasting) (in % van de belasting) (in % van de belasting) (in i.e.) (in i.e.) (in % van de belasting) (in % van de belasting) (in % van de belasting) (in i.e.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Toelichting (nummer komt overeen met het nummer in de kolom):

1. De naam van de agglomeratie(s) die is (zijn) opgenomen in de aanvraag voor medefinanciering door de EU. Hierbij wordt opgemerkt dat de indicatoren en de berekeningen betreffende afvalwater betrekking moeten hebben op de agglomeraties, niet op gemeenten, aangezien een agglomeratie kan bestaan uit verschillende administratieve gemeenten of een gemeente onderverdeeld kan zijn in verschillende agglomeraties. Wanneer een agglomeratie slechts ten dele wordt gedekt door een project, dat wil zeggen dat een deel van de belasting hier niet onder valt, vraag dan om informatie over de toekomstige plannen voor de resterende belasting van de agglomeratie (zodat de agglomeratie als geheel de bepalingen van de richtlijn kan naleven).

2. Informatie over de ontvangende wateren en hun stroomgebieden: „normaal” of „kwetsbaar” (artikel 5 van de richtlijn behandeling stedelijk afvalwater), „winning van drinkwater”, „zwemwater”, „schelpdierwater”. Vermeld het criterium, zie bijlage II bij de richtlijn, gebruik de volgende termen: KG kwetsbaar gebied, NG normaal gebied, MKG minder kwetsbaar gebied, ZW aangewezen zwemwater, O overige richtlijnen waaraan moet worden voldaan (KG).

3. Alleen indien van toepassing — de uiterste termijn voor naleving krachtens het toetredingsverdrag voor elke agglomeratie die in het project voor de opvang en behandeling van afvalwater is opgenomen (verwijs zowel naar tussentijdse als definitieve streefcijfers, indien van toepassing). Vermeld de datum en de desbetreffende artikelen van de richtlijn.

4. Geplande datum waarop het project dat in de aanvraag voor medefinanciering door de EU is opgenomen, zal worden uitgevoerd en voltooid.

De kolommen 5-11 verwijzen naar de beschrijving van de agglomeratie in het stadium wanneer de aanvraag voor medefinanciering door de EU wordt ingediend.

5. De belasting van de agglomeratie, uitgedrukt in i.e. (inwonerequivalent).

6. Opvangpercentage — dekking door de afvalwateropvangsystemen (APS niet inbegrepen), dat wil zeggen de belasting die wordt opgevangen door het opvangsysteem ten opzichte van de totale belasting van de betrokken agglomeratie in %.

7. Aansluitingspercentage — de belasting die wordt opgevangen door het opvangsysteem dat verbonden is met de afvalwaterzuiveringsinstallaties die de agglomeratie bedienen in %.

8. APS — de belasting die wordt opgevangen/behandeld door afzonderlijke passende systemen overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de richtlijn in % van de belasting (systeem waarmee hetzelfde niveau van milieubescherming wordt bereikt en dat wordt ingezet wanneer de aanleg van een opvangsysteem niet gerechtvaardigd is omdat het vanuit milieuoogpunt geen voordeel zou opleveren of buitensporig duur zou zijn). Indien een APS wordt voorzien, geef dan een korte beschrijving van het (de) type(n) APS en het behandelingsniveau dat wordt bereikt indien het zou worden ingezet. NB: de doelstelling van de richtlijn voor de agglomeraties van meer dan 2 000 i.e.: opvangpercentage plus APS zou 100 % van de belasting van de agglomeratie moeten dekken.

9. Capaciteit van de stedelijke waterzuiveringsinstallatie(s) in i.e.

10. Behandelingsniveau — de behandeling door de stedelijke waterzuiveringsinstallatie(s) voor de lozingen van de agglomeratie(s), dat wil zeggen primair, secundair, streng (verwijdering stikstof, fosfor, desinfectie enz.).

11. Zuiveringsprestatie — naleving van de voorschriften voor zuivering zoals beschreven in bijlage I bij tabel 1 en 2 (indien van toepassing).

De kolommen 12-18 verwijzen naar de beschrijving van de agglomeratie zoals voorzien na de uitvoering van het project dat in de aanvraag voor de medefinanciering is opgenomen. De kolommen 13 en 14 — vermeld hier, naast het totale rendement, de percentages die overeenkomen met het herstel van het bestaande opvangsysteem, alsmede het percentage dat overeenstemt met het recentelijk aangelegde opvangsysteem. Ingeval het aansluitingspercentage na de uitvoering van het project onder het opvangpercentage ligt, moeten de redenen voor dit verschil en de investeringsplannen om dit verschil in de toekomst te verminderen, worden vermeld (met inbegrip van de gevallen waar gebruikers niet wensen aan te sluiten op het opvangsysteem).

15. Vermeld, voor zover relevant, eventuele verbeteringen (herstel, nieuw, modernisering) aan het in het project opgenomen APS.

16. Vermeld ook indien de installatie(s) geheel nieuw, hersteld of gemoderniseerd zijn. De capaciteit van de installaties moet voldoende zijn voor de behandeling van de volledige belasting die wordt gegenereerd door de agglomeratie. Ingeval de totale capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie(s) minder is dan de totale belasting van de agglomeratie, moeten de redenen worden toegelicht (bijvoorbeeld: verwachte toename enz.). Bovendien moet worden uitgelegd hoe een goede werking van de installaties zal worden gegarandeerd ter voorkoming van overbelasting van de installatie. Ingeval de installatie(s) (veel) te groot is/zijn, moeten de redenen hiervoor worden toegelicht (bijvoorbeeld: verwachte toename van de inkomende belasting, uitbreiding van de opvangsystemen, verdere aansluitingen van andere agglomeraties enz.).









Aanhangsel 4

HAALBAARHEIDSSTUDIES (OF ONDERNEMINGSPLAN IN GEVAL VAN PRODUCTIEVE INVESTERINGEN) EN KOSTEN-BATENANALYSE (ZOALS VEREIST IN D EN E)









Aanhangsel 5

KAART WAAROP HET PROJECTGEBIED EN DE GEGEVENS MET GEOGRAFISCHE REFERENTIES WORDEN AANGEGEVEN (ZOALS VEREIST ONDER B.3.1)









Aanhangsel 6

IN F.3.3 VEREISTE DOCUMENTEN









BIJLAGE III

Methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse

1. ALGEMENE BEGINSELEN

1.1. Het doel van een kosten-batenanalyse (hierna „KBA” genoemd) in het kader van het cohesiebeleid is de ondersteuning van de beoordeling van grote projecten om: — te beoordelen of het grote project medefinanciering waard is (vanuit economisch oogpunt); — te beoordelen of het grote project medefinanciering nodig heeft (vanuit een financieel oogpunt).

1.2. Een KBA: — wordt zo spoedig mogelijk in de voorbereidingsfase van het project verricht, gewoonlijk aan het einde van de voorafgaande ontwerpfase van het project; — wordt gezien als een onderdeel van een aanvraag voor een groot project waarmee rekening moet worden gehouden in samenhang met andere documenten die zijn opgesteld voor grote projecten, met inbegrip van de documenten met overige informatie als bedoeld in artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013.

1.3. Een KBA voldoet aan de volgende beginselen: — een KBA moet worden uitgevoerd met betrekking tot vooraf bepaalde doelstellingen; — in een KBA moeten de relevante maatschappelijke context en het relevante maatschappelijke perspectief (lokaal, regionaal, nationaal, grensoverschrijdend, mondiaal) worden gedefinieerd; — een KBA vereist een gemeenschappelijke meeteenheid (meestal een monetaire); — een KBA vereist een vergelijking van een scenario van de nieuwe investering met een scenario zonder de nieuwe investering (incrementele analyse ( 48 )); — in een KBA moet een referentieperiode worden vermeld die relevant is voor het project; — een KBA vereist dat rekening wordt gehouden met restwaarden van investeringen; — een KBA vereist een risicobeoordeling om met onzekerheid om te gaan.

1.4. Een KBA voor een groot project bevat de onderstaande elementen: 1) presentatie van de context; 2) definitie van de doelstellingen; 3) identificatie van het project; 4) resultaten van haalbaarheidsstudies met een analyse van de vraag en de opties; 5) financiële analyse; 6) economische analyse; 7) risicobeoordeling.

2. ELEMENTEN VAN DE KOSTEN-BATENANALYSE

2.1. Presentatie van de context en definitie van de doelstellingen, identificatie van het project, haalbaarheid van het project met een analyse van de vraag en de opties

2.1.1. Presentatie van de context

Voor deze beoordeling moeten de sociale, economische, politieke en institutionele achtergrond worden vastgesteld. De belangrijkste kenmerken die moeten worden beschreven, hebben betrekking op:

(1) de sociaaleconomische omstandigheden van het land/de regio die voor het project van belang zijn;

(2) het beleid en de institutionele aspecten, met inbegrip van de bestaande economische beleidsmaatregelen en ontwikkelingsplannen en de beleidsdoelstellingen daarvan;

(3) het huidige niveau van de infrastructuur en de dienstverlening;

(4) de perceptie en de verwachtingen van de bevolking ten aanzien van de te verstrekken dienstverlening.