Päivämäärä Keskeiset päätöksentekovaiheet Toimenpiteet

2009–2016 Maassa sijaitsevien keskusten toteutus

2009–2014 Kahden valvontakeskuksen toteutus (GCC) Oberpfaffenhoffeniin (Saksa) perustetaan asteittain valvontakeskus. Perustaminen aloitettiin vuonna 2009, ja se saadaan valmiiksi vuonna 2014.

Fucinoon (Italia) perustetaan asteittain valvontakeskus. Perustaminen aloitettiin vuonna 2009, ja se saadaan valmiiksi vuonna 2014.

2013–2015 Galileon turvallisuuskeskuksen toteutus (GSMC) Kahtia jaettu Galileon turvallisuuskeskus on tarkoitus perustaa asteittain Ranskaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Perustaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja saada valmiiksi vuonna 2015. Asiasta on tarkoitus tehdä Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteistyöpöytäkirjat, jotka allekirjoitetaan vuonna 2012.

2011–2016 GNSS-palvelukeskuksen toteutus (GSC) GNSS-palvelukeskus perustetaan asteittain Madridiin (Espanja). Perustaminen aloitettiin vuonna 2011, ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016. Asiasta on tehty Espanjan kanssa yhteistyöpöytäkirja, joka allekirjoitettiin 17 päivänä maaliskuuta 2011.

2012–2014 SaR-palvelukeskuksen toteutus SaR-palvelukeskus on tarkoitus perustaa asteittain Toulouseen (Ranska). Perustaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2012 ja saada valmiiksi vuonna 2014. Asiasta on tarkoitus tehdä yhteistyöpöytäkirja Ranskan kanssa.

2013–2014 Galileon suorituskykykeskuksen toteutus Galileon suorituskykykeskus on tarkoitus perustaa asteittain jäsenvaltioon ja paikkaan, joka on vielä määrittämättä. Perustaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2013 ja saada valmiiksi vuonna 2014. Asiasta on tarkoitus tehdä yhteistyöpöytäkirja asianomaisen jäsenvaltion kanssa.

2010 Ratatestausaseman toteutus Ratatestausasema on perustettu vuonna 2010 Reduun (Belgia). Perustaminen on erottamaton osa sopimusta, joka tehtiin 25 päivänä lokakuuta 2010 komission ja Spaceopal-yrityksen välillä Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen töihin liittyvän ”Operations”-erän toimittamiseksi.

2009–2014 Maassa sijaitsevien etäasemien toteutus

2010–2014 TTC-asemien toteutus TTC-asemat perustettiin vuosina 2010 ja 2011 seuraaviin paikkoihin: Kiiruna (Ruotsi) ja Kourou (Ranska). TTC-asemat on tarkoitus perustaa vuosina 2012–2014 seuraaviin paikkoihin: Tahiti (Ranskan Polynesia), Réunion (Ranska), Nouméa (Uusi-Kaledonia). Näiden TTC-asemien perustamisesta on tehty sopimukset Euroopan avaruusjärjestön ja palveluntarjoajien välillä.

2009–2014 GSS-asemien toteutus GSS-asemat on perustettu vuosina 2009–2011 seuraaviin paikkoihin: Fucino (Italia), Svalbard (Norja), Redu (Belgia), Réunion (Ranska), Kourou (Ranska), Nouméa (Uusi-Kaledonia), Troll (Norja), Papeete (Ranskan Polynesia). GSS-asemat on tarkoitus perustaa vuosina 2012–2014 seuraaviin paikkoihin: Kiiruna (Ruotsi), Jan Mayen (Norja), Azorit (Portugali), Kanariansaaret (Espanja), Madeira (Portugali), Kerguelen, Terre Adélie, Saint Pierre ja Miquelon, Wallis, Ascension, Diego Garcia, Falklandinsaaret. Näiden GSS-asemien perustamisesta on tehty sopimukset Euroopan avaruusjärjestön ja palveluntarjoajien välillä.

2009–2011 ULS-asemien toteutus ULS-asemat on perustettu vuosina 2009–2011 seuraaviin paikkoihin: Tahiti (Ranskan Polynesia), Kourou (Ranska), Réunion (Ranska), Uusi-Kaledonia, Svalbard (Norja). Näiden ULS-asemien perustamisesta on tehty sopimukset Euroopan avaruusjärjestön ja palveluntarjoajien välillä.