BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

Betrieb des Hochflussreaktors im Zeitraum 2014-15

Am 13. November 2012 verabschiedete der Rat für die Dauer von vier Jahren (2012-15) ein von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) durchzuführendes zusätzliches Forschungsprogramm für den Betrieb des Hochflussreaktors (HFR) in Petten (Niederlande). Gemäß Artikel 4 dieses Ratsbeschlusses legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Berichte über die Durchführung des zusätzlichen Forschungsprogramms vor. Es wurde bereits ein Halbzeitbericht für den Zeitraum 2012-2013 erstellt . Daher behandelt dieser Abschlussbericht den verbleibenden Zeitraum 2014-2015.

Der HFR ist seit 1961 in Betrieb und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bestrahlungspositionen (Reaktorkern, Reflektor und Becken).

Hauptziele des zusätzlichen Forschungsprogramms sind:

·der sichere und zuverlässige Betrieb des HFR zur Sicherung der Verfügbarkeit des Neutronenflusses zu Versuchszwecken;

·die Ermöglichung einer effizienten Nutzung des HFR durch Forschungsinstitute in einer breiten Palette von Bereichen: Verbesserung der Sicherheit von Kernreaktoren, Gesundheitsschutz, einschließlich der Entwicklung medizinischer Isotope, Kernfusion, Grundlagenforschung und Ausbildung sowie Abfallentsorgung, u. a. auch die Untersuchung des sicherheitstechnischen Verhaltens von Kernbrennstoffen für Reaktorsysteme, die von Interesse für Europa sind.

Der HFR dient der gewerblichen Herstellung von Radioisotopen und ist eine Ausbildungseinrichtung für Doktoranden und promovierte Wissenschaftler, in der diese im Rahmen von nationalen oder europäischen Programmen Forschungstätigkeiten nachgehen können.

1. Sicherer Betrieb des HFR

Die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) ist Eigentümerin des HFR (Pacht von 99 Jahren). Der HFR-Reaktor wird von der NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) betrieben, die die Anlage instand hält und die kommerziellen Tätigkeiten in Verbindung mit dem Reaktor verwaltet. Sie verfügt über eine Betriebsgenehmigung der niederländischen Aufsichtsbehörde KFD (Kernfysische Dienst). Ebenso wie für Kernkraftwerke ist auch für den HFR alle zehn Jahre eine sicherheitstechnische Überprüfung vorgeschrieben, die von der NRG durchgeführt wird.

Im Zeitraum 2014-15 (zweites Halbjahr 2015) war ein sicherheitsrelevantes Ereignis zu verzeichnen, durch das die Verfügbarkeit des Neutronenflusses beeinträchtigt wurde.

Nachdem der HFR unplanmäßig vier Monate lang abgeschaltet war, nahm er im Februar 2014 den Betrieb wieder auf. Der Zyklusplan umfasste 216 Betriebstage, viertägige geplante Reaktorabschaltungen sowie einen längeren Abschaltungszeitraum von 65 Tagen (Oktober/November 2014). Dies entspricht – unter Zugrundelegung des ursprünglichen Betriebsplans – einer tatsächlichen Verfügbarkeit von beinahe 100 %. Die Nennleistung in diesem Zeitraum betrug 45 MW.

Der HFR sollte 2015 9 Zyklen mit insgesamt 271 Tagen bei voller Leistung ausführen, war jedoch nur 230 Tage in Betrieb. Der Verlust der Betriebstage bei voller Leistung ist im Wesentlichen auf die Annullierung des Zyklus 2015-08 im Oktober 2015 zurückzuführen, die wegen einer Abweichung bei der Leistung des Steuerstabsystems erforderlich war. Die Kontrollen und Analysen hatten einen marginalen Spielraum bei einem der Steuerstäbe ergeben, die zur Regelung der Reaktorleistung verwendet werden. Dieser Spielraum hatte zwar keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität des Steuerstabs oder die Reaktorsicherheit; trotzdem wurde vorbeugend ein neues Verfahren für Montage, Inbetriebnahme und Wartung/Inspektion der Steuerstäbe entwickelt, um solche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden. Dieses Verfahren wurde dann in den Sicherheitsnachweis aufgenommen, der vom Ausschuss für Reaktorsicherheit und der Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) – der niederländischen Aufsichtsbehörde – geprüft wurde. Die ANVS erklärte förmlich, dass sie keine Einwände gegen die erneute Betriebsaufnahme des Reaktors habe. Dieser wurde im Dezember 2015 unter sicheren Bedingungen wieder in Betrieb genommen. In enger Zusammenarbeit mit Niettechnikexperten und im Anschluss an einen Informationsbesuch im SAFARI-Reaktor in Südafrika, dessen Steuerstäbe von ähnlicher Bauart sind, beschloss man, auch die strukturelle Auslegung der Steuerstäbe zu verbessern. Zur Erhöhung der Sicherheitsmarge sollen andere Nieten eingesetzt werden. Außerdem soll das Auflager für die Stabführungsrohre durch Verwendung eines anderen Materials verbessert werden. Diese Änderungen sollen zwischen 2018 und 2019 vorgenommen werden.

Die Nennleistung in diesem Zeitraum betrug 45 MW.

Während des Berichtszeitraums (2014-2015) wurden die jährlichen 30-MW-Reaktor-Schulungen für das Bedienungspersonal sowie die jährlichen Flussmessungen wie geplant durchgeführt.

In den Jahren 2014 und 2015 wurden entsprechend den jährlichen und langfristigen Instandhaltungsplänen Wartungsarbeiten an allen Systemen, Bauten und Komponenten des HFR zur Vorbeugung, Störungsbehebung und Instandsetzung nach einem Ausfall durchgeführt. Diese Tätigkeiten wurden im Interesse eines sicheren und zuverlässigen Betriebs des HFR und zur Vermeidung unbeabsichtigter Abschaltungen infolge unzureichender Wartung ausgeführt. Die folgenden Maßnahmen wurden erfolgreich durchgeführt:

·geplante regelmäßige vorbeugende und korrektive Wartungsarbeiten;