BERICHT DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT

Betrieb des Hochflussreaktors im Zeitraum 2012-13

Am 13. November 2012 verabschiedete der Rat für die Dauer von vier Jahren (2012-15) ein von der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) durchzuführendes zusätzliches Forschungsprogramm für den Betrieb des Hochflussreaktors (HFR) in Petten (Niederlande) (Beschluss 2012/709/Euratom des Rates ). Gemäß Artikel 4 dieses Ratsbeschlusses legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Halbzeitbericht über die Durchführung des zusätzlichen Forschungsprogramms vor. Dieser Bericht entspricht dieser Verpflichtung und gilt für den Zeitraum 2012-13.

Der HFR ist seit 1961 in Betrieb und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bestrahlungspositionen (Reaktorkern, Reflektor und Becken).

Hauptziele des zusätzlichen Forschungsprogramms sind:

der sichere und zuverlässige Betrieb des HFR zur Sicherung der Verfügbarkeit des Neutronenflusses zu Versuchszwecken;

die Ermöglichung einer effizienten Nutzung des HFR durch Forschungsinstitute in einer breiten Palette von Bereichen: Verbesserung der Sicherheit von Kernreaktoren, Gesundheitsschutz, einschließlich der Entwicklung medizinischer Isotope, Kernfusion, Grundlagenforschung und Ausbildung sowie Abfallentsorgung, u. a. auch die Untersuchung des sicherheitstechnischen Verhaltens von Kernbrennstoffen für Reaktorsysteme, die von Interesse für Europa sind.

Der HFR dient der gewerblichen Herstellung von Radioisotopen und ist eine Ausbildungseinrichtung für Doktoranden und promovierte Wissenschaftler, in der diese im Rahmen von nationalen oder europäischen Programmen Forschungstätigkeiten nachgehen können.

1. Sicherer Betrieb des HFR

Die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) ist Eigentümerin des HFR (Pacht von 99 Jahren). Der HFR-Reaktor wird von der NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) betrieben, die die Anlage instand hält und die kommerziellen Tätigkeiten in Verbindung mit dem Reaktor verwaltet. Sie verfügt über eine Betriebsgenehmigung der niederländischen Aufsichtsbehörde KFD (Kernfysische Dienst). Ebenso wie für Kernkraftwerke ist auch für den HFR alle zehn Jahre eine sicherheitstechnische Überprüfung vorgeschrieben, die von der NRG durchgeführt wird.

Im Zeitraum 2012-13 waren mehrere Ereignisse zu verzeichnen, durch die die Verfügbarkeit des Neutronenflusses beeinträchtigt wurde.

Zunächst wurde im Grundwasser in der Umgebung des Reaktorgebäudes Tritium entdeckt (was auf ein unterirdisches Leck in einer Wasserleitung zurückgeführt werden konnte), ferner ein Leckageweg zwischen dem primären Kühlwassersystem und dem Bottom-Plug-Kühlsystem (Teil des Beckenkühlsystems). Beide Probleme hatten unterschiedliche Ursachen. Sie wurden untersucht und behoben, und der Reaktor wurde wieder sicher in Betrieb genommen.

Die NRG sah sich zwei davon unabhängigen Ausfällen von Nuklearanlagen gegenüber (Ausfall des Hochflussreaktors (HFR) und der Molybdän-Produktionsanlage). Sie versetzte sämtliche Einrichtungen und Prozesse in einen vorübergehenden sicheren Bereitschaftszustand, um für globale Verbesserungen bei Organisation, Verfahren und Technologien sorgen zu können.

Bis Ende 2013 wurden Verbesserungen vorgenommen. Nachdem der HFR und die anderen kerntechnischen Anlagen alle Sicherheitsanforderungen erfüllten, erhielten sie vom KFD die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Betriebs zu Beginn des Jahres 2014.

2012 umfasste der geplante Zyklus 296 Betriebstage und einen Wartungszeitraum von 31 Tagen im März. In diesem Zeitraum wurden das nördliche und das südliche Rohrreduzierstück sowie die Schweißnähte des Reaktorbehälters während des Betriebs überprüft sowie die jährliche Dichtheitsprüfung des Reaktor-Containments durchgeführt. Aufgrund unvorhergesehener Ausfälle war der HFR nur 253 Tage in Betrieb; dies entspricht einer tatsächlichen Verfügbarkeit von 85,26 % gegenüber dem ursprünglichen Betriebsplan. Die Nennleistung betrug 45 MW und die Gesamtenergieproduktion belief sich 2012 auf ca. 11 313 MWd, was einem Brennstoffverbrauch von rund 14,12 kg U-235 entspricht.

2013 umfasste der geplante Zyklus 166 Betriebstage und einen Wartungszeitraum von 18 Tagen im August. Aufgrund unvorhergesehener Ausfälle im Zusammenhang mit den genannten Problemen war der HFR nur 81 Tage in Betrieb; dies entspricht einer tatsächlichen Verfügbarkeit von 49,07 % gegenüber dem ursprünglichen Betriebsplan. Die Nennleistung betrug 45 MW und die Gesamtenergieproduktion belief sich 2013 auf ca. 3661 MWd, was einem Brennstoffverbrauch von rund 4,57 kg U-235 entspricht.

Im Interesse eines sicheren und zuverlässigen Betriebs wurden Wartungsarbeiten an allen Systemen, Bauten und Komponenten des HFR zur Vorbeugung, Störungsbehebung und regelmäßigen Instandsetzung durchgeführt. Die wichtigsten Tätigkeiten während des Wartungszeitraums waren

a) umfangreiche Dichtheitsprüfung des Containments (0,5 bar Überdruck während 48 Stunden);

b) Überprüfung des nördlichen und des südlichen Rohrreduzierstücks und der Schweißnähte des Reaktorbehälters während des Betriebs;