{{위키데이터 속성 추적}}
{{단체 정보
| 이름           = 서울대학교병원기장암센터
| 로고           = 서울대학교병원기장암센터 로고.png
| 그림           = 
| 크기           = 건설부지 89,007m<sup>2</sup>, 건축연면적 12,922m<sup>2</sup>
| 수장명칭       = 
| 주소           = 부산광역시 기장군 장안읍 기장대로 1464-24
| 설명           = 
| 지도 그림      = 
| 지도 그림 설명 = 
| 약칭           = GCC-HITS(Gijang Cancer Center for Heavy Ion Therapy and Study)
| 표어           = 
| 결성           = 
| 해산           = 
| 유형           = 
| 이념           = 
| 형태           = 
| 목적           = 
| 본부           = 서울대학교병원 중입자가속기사업단
| 현재수장       = 우홍균 단장(서울대학교병원 중입자가속기구축사업단 단장, 서울대학교 의과대학 방사선종양학교실 교수)
| 위치           = 부산광역시 기장군, 서울특별시 종로구
| 활동지역       = 
| 회원           =
| 언어           = 
| 초대수장       = 
| 설립자         = 
| 수장명칭1      =
| 초대수장1      = 
| 현재수장1      = 
| 주요기관       =
| 모기관         = [[서울대학교병원]]
| 제휴기관       =
| 활동 인원      = 
| 예산           = 2597.5억 원
| 웹사이트       = http://dept.snuh.org/dept/HICP/index.do
| 소속기관       = [[서울대학교병원]]
}}
'''서울대학교병원기장암센터'''는 [[서울대학교병원]] 산하 기관으로 의료용 중입자가속기가 설치될 [[부산광역시]] [[기장군]] 소재 센터이다. 2010년 [[한국원자력의학원]] 산하 기관으로 출범하였으나,<ref name=":greenting">{{웹 인용 |제목=중입자가속기사업단 인사말 |url=https://www.kirams.re.kr/khima/introduce/greeting.do |웹사이트=[[한국원자력의학원]] |날짜=2016-08-22 |확인날짜=2021-06-26}}</ref> 한국원자력의학원이 기본적인 자료 수집도 실패하였으며, 국외 전문 기관에서 가속기의 종류 선정이 잘못되었다는 지적에도 원자력의학원에서 유일하게 보유한 사이클로트론만을 고집하는 등의 이유로 사업이 장기간 표류하였다. 이후 사업 추진의 정상화 및 전문성 제고를 위하여 2019년 5월 [[서울대학교병원]]으로 사업이 이관되었다. 현재 서울대학교병원 중입자가속기사업단에 의하여 사업이 총괄·추진되고있다.

== 의료용 중입자가속기 구축지원사업 ==
의료용 중입자가속기 구축지원사업이란 해당 사업의 공식 명칭이며, 이를 통해 430MeV/u의 의료용 중입자가속기가 [[부산광역시]] [[기장군]] 소재의 서울대학교병원기장암센터에 구축될 예정이다.<ref name=":greenting"/> 예산은 2597.5억 원<ref group="주">재원 분담은 국비, 지방비<[[부산시]], [[기장군]]>, 주관기관<[[서울대학교병원]]>으로 이루어져있다.</ref>이며, 2024년 10월 말 인수검사를 끝으로 구축이 최종 완료되어 2025년 초 첫 환자 치료에 돌입할 예정이다.<ref name="SBS NEWS">[https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005957686&plink=ORI&cooper=NAVER 서울대병원 '암세포 명사수' 중입자가속기 국내 도입]</ref><ref name="whosaeng">[http://www.whosaeng.com/120027 [단독] 서울대병원 도시바 중입자 도입 확정
]</ref> 이로써 국내에서는 서울대학교병원 및 세브란스병원의 두 대학병원이 의료용 중입자가속기를 운영하게 된다.<ref name="mdtoday">[http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=351656 세브란스·서울대병원, 중입자 치료기 도입 박차]</ref><ref group="주">[[세브란스병원]]은 2023년 초 환자 치료 개시 예정이다.</ref>

== 사업 추진 및 국비 지원 근거 ==
=== 원자력진흥법 제12조 ===
* 원자력연구개발사업의 추진

=== 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 제6조 ===
* 방사선등의 연구기반 확충 및 지원

=== 기초연구진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률 제14조 ===
* 특정연구개발 사업의 추진

== 사업 목적 ==
=== 의료분야 ===
* 의료용 중입자가속기 구축을 통해 난치성 암([[두경부암]], [[폐암]], [[간암]] 등 8대 [[암]]) 치료 및 암환자의 생존율 향상

=== 연구분야 ===
* 입자빔 활용 임상연구 및 난치성 질환 치료기술 개발

=== 경제분야 ===
* 중입자치료센터 운영을 통해 부산지역을 동남아 의료 허브로 육성함으로써 지역경제 활성화 및 고부가가치 의료산업 발전 선도

== 추진 경위 ==
2010년부터 시작한 가속기 구축 사업은 기종 및 사업자 변경 등으로 지연되어 [[부산광역시]]에서는 중입자가속기 사업의 정상화를 위해 수차례 과학기술정보통신부 및 [[서울대학교병원]], 지역 정치권에 협조를 구했고, [[기장군]]과도 예산분담과 행정적인 지원 등에 협력해 왔다. 부산광역시 시장 [[오거돈]]은 2019년 3월 29일 열린 [[서울대학교병원]] 이사회에서 중입자가속기 유치사업 안건이 통과되어 '중입자가속기 구축 지원사업'이 본격적으로 추진될 것이라고 밝혔다.<ref name="busan1">[https://www.busan.go.kr/band/report/view?srchNtt_no=1367559 부산시, ‘꿈의 암 치료기’ 중입자가속기 구축사업 청신호]</ref> 서울대병원 이사회 통과를 계기로 의료용 중입자 가속기 사업 준비단은 '사업단'으로 이름이 바뀌어 본격 활동에 나서게 된다.<ref name="busan2">[http://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2019033119483611913 기장에 ‘의료용 중입자 가속기 도입’ 확정]</ref>연세의료원이 일본 도시바와 2018년 3월 계약을 통해 국내 최초 도입을 확정했다.<ref name="whosaeng"/>

=== 날짜별 현황 및 계획 ===
* '09. 11. '''중입자가속기 기술개발사업''' 예비타당성조사 통과 / 2009년도 예비타당성 조사보고서(중입자가속기 기술개발사업)
** 기관 : [[한국개발연구원]]([[KDI]])
** 기간 : '08. 12.~'09. 11.
** 결과 : B/C Ratio 1.02, AHP : 0.516 등
* '10. 04. 중입자가속기 사업단 구성 및 사업 착수
* '13. 11. 중입자치료센터 건설공사 착공
* '14. 05. 사업계획 변경(기종변경(→싱크로트론))
* '15. 06. 가속기 공동개발/기술사업화 추진 및 무산('16. 05)
* '16. 05. 중입자치료센터 건설
* '16. 08. 적정성 재검토 착수([[기획재정부]], [[한국과학기술기획평가원]](KISTEP))
* '16. 09. 동남권 지역 투자유치 추진 및 무산('16. 12)
* '17. 01. 중입자치료기 구축 참여병원 모집
* '17. 09. 의료용중입자가속기사업 추진 관계기관 MOU 체결
* '17. 10. 중입자가속기기술개발사업 사업계획 변경(제9차 운영위원회 의결)
* '18. 09. 적정성 재검토 완료([[기획재정부]], [[한국과학기술기획평가원]](KISTEP))
* '19. 03. 이사회 의결에 따른 [[서울대학교병원]] 참여 확정
* '19. 04. 사업계획 변경 최종 확정(제10차 운영위원회 의결)
* '19. 05. [[서울대학교병원]] 사업 착수
* '19. 09. 사업이관([[한국원자력의학원]]→[[서울대학교병원]]) 협의완료(~'19. 08.) 및 자산등록 등 추진
* '19. 12. 장치사양, 마스터플랜 점검 및 조달방법 확정(제11차 운영위원회 의결)
* '20. 01. 장치 국제입찰 착수
* '20. 08. 설계비 증액 등 총사업비 조정 사유 발생에 따른 사업계획변경(제13차 운영위원회 의결)
* '20. 08. 중입자가속기 구축계약 체결([[도시바]]&DK메디칼솔루션 공동수급체)
* '20. 12. 중입자치료센터 리모델링 설계용역 계약 체결(행림종합건축사사무소)
*'25. 01. 환자 치료 개시 예정

== 같이 보기 ==
* [[서울대학교병원]]
* [[한국원자력의학원]]
* [[입자 가속기]]
* [[방사선 치료]]

== 주해 ==
{{각주|group=주}}

== 각주 ==
{{각주}}

== 외부 링크 ==
* [http://dept.snuh.org/dept/HICP/content.do?menuId=002004 서울대학교병원기장암센터의 중입자치료 설명 페이지]

[[분류:대한민국의 연구소]]
[[분류:서울대학교병원]]