{{위키데이터 속성 추적}}
[[파일:Work Breakdown Structure of Aircraft System.jpg|섬네일|오른쪽|300px|MIL-HDBK-881의 예. 일반적인 항공기 시스템의 처음 3단계를 묘사한 것.<ref name="SEF01">[http://www.dau.mil/pubs/pdf/SEFGuide%2001-01.pdf ''Systems Engineering Fundamentals.''] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060211165311/http://www.dau.mil/pubs/pdf/SEFGuide%2001-01.pdf |date=2006-02-11 }} Defense Acquisition University Press, 2001</ref>]]
[[파일:Project-wbs.jpg|섬네일|프로젝트 WBS에 작업 중인 모습]]
'''업무 분업 구조'''(work-breakdown structure, WBS)<ref>{{웹 인용
 |title        = Glossary of Defense Acquisition Acronyms and Terms:  Contract Work Breakdown Structure (CWBS)
 |publisher    = Defense Acquisition University
 |url          = https://dap.dau.mil/glossary/pages/1637.aspx
 |date         = 
 |accessdate   = 19 September 2017
 |보존url    = https://web.archive.org/web/20161019141035/https://dap.dau.mil/glossary/pages/1637.aspx
 |보존날짜 = 2016-10-19
 |url-status = dead
}}</ref>, '''작업 분해 구조''', '''작업 분류 체계''', '''작업 분할 구조''', '''작업 분할 구도'''는 [[프로젝트 관리]]와 [[시스템 공학]] 분야에서 프로젝트의 더 작은 요소로 분해시킨 [[딜리버러블]] 지향 분업 구조이다. 업무 분업 구조는 팀의 작업을 관리 가능한 부분들로 조직화해놓은 주된 제품 딜리버러블이다. [[프로젝트 관리 지식 체계]] (PMBOK 5)는 업무 분업 구조를 "[[프로젝트 팀]]이 프로젝트 목표를 달성하고 필요한 딜리버러블을 만들기 위한 총 업무 범위의 계층적 분해"로 정의한다.

업무 분업 구조 요소는 [[상품]], [[자료|데이터]], [[서비스]], 또 이들 간의 어떠한 결합이 될 수 있다. WBS는 또한 스케줄 개발 및 통제를 위한 지침 제공과 더불어 세세한 비용 예측 및 통제에 필요한 프레임워크를 제공한다.<ref name="BAH">Booz, Allen & Hamilton [http://science.energy.gov/~/media/opa/powerpoint/Final_Module_2.ppt Earned Value Management Tutorial Module 2: Work Breakdown Structure] {{웨이백|url=http://science.energy.gov/~/media/opa/powerpoint/Final_Module_2.ppt |date=20170908110717 }}, [http://science.energy.gov/opa/project-management/tools-and-resources/ Office of Science, Tools & Resources for Project Management] {{웨이백|url=http://science.energy.gov/opa/project-management/tools-and-resources/ |date=20180729200620 }}, science.energy.gov. Accessed 27. Dec 2011.</ref>

== 역사 ==
업무 분업 구조의 개념은 [[미국 국방부]](DoD)에 의해 [[퍼트]](PERT)와 함께 개발되었다. 퍼트는 1957년 [[UGM-27 폴라리스|폴라리스]] 미사일 프로그램의 개발을 지원하기 위해 미국 해군에 의해 도입되었다.<ref>{{웹 인용 |url=http://www.crosstalkonline.org/storage/issue-archives/1998/199807/199807-0-Issue.pdf |제목=Fleming, Quentin W., Joel M. Koppelman "Earned Value Project Management" CROSSTALK: The Journal of Defense Software Engineering July 1998, p 20 |확인날짜=2019-02-15 |보존url=https://web.archive.org/web/20121031013341/http://www.crosstalkonline.org/storage/issue-archives/1998/199807/199807-0-Issue.pdf |보존날짜=2012-10-31 |url-status=dead }}</ref>

== 같이 보기 ==
* [[구조도]]

== 각주 ==
{{각주}}

== 추가 문헌 ==
* Carl L. Pritchard. <cite>Nuts and Bolts Series 1: How to Build a Work Breakdown Structure</cite> {{ISBN|1-890367-12-5}}
* Project Management Institute. <cite>Project Management Institute Practice Standard for Work Breakdown Structures, Second Edition (2006)</cite> {{ISBN|1-933890-13-4}} (Note: The Second Edition is an extensive re-write of the Practice Standard.)
* Gregory T. Haugan. <cite>Effective Work Breakdown Structures (The Project Management Essential Library Series)</cite> {{ISBN|1-56726-135-3}}
* Dennis P. Miller, PMP, <cite>"Building Your Project Work Breakdown Structure -- Visualizing Your Objectives, Deliverables, Activities and Schedule". {{ISBN|1-42006969-1}} (Note: This new book is essentially a facilitator's guide for planning a project based on the WBS.)</cite>

== 외부 링크 ==
* {{위키공용분류-줄}}
* [http://www.planningengineer.net/how-to-create-work-breakdown-structure-wbs-using-standard-division-of-work/ how to create work breakdown structure WBS using standard Division of work]
* [http://www.everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL_STD_881A_886/ EverySpec.Com copies of MIL-HDBK-881 versions]
* [http://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=36026 ASSIST entry for MIL-HDBK-881C ] {{웨이백|url=http://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=36026 |date=20171107030007 }}
* [https://web.archive.org/web/20160304000955/https://learn.dau.mil/CourseWare/1_9/rem/summary_L7.html Defense Acquisition University ACQ101 Summary for Work Breakdown Structures]
* [https://web.archive.org/web/20180705002514/http://www.workbreakdownstructure.com/how-to-make-a-work-breakdown-structure.php How to Make a Work Breakdown Structure]
* [https://web.archive.org/web/20130218054016/http://evm.nasa.gov/docs/Handbooks/Sched_Mgmt_Jan_10/Special_Publication_NASA_WBS_Hdbk_%20Jan_2010.docx NASA Work Breakdown Structure Handbook, NASA/SP-2010-3404, January 2010]

[[분류:시스템 공학]]