Full Paper

## A NALISIS P RODUKTIVITAS W AKTU K ERJA A LAT B ERAT P ADA P EMBANGUNAN L ANJUTAN R EKLAMASI D AN J ALAN K AWASAN K AYU M ERAH - K ALUMATA
M. Irsan Sangadji a , Edward Rizky Ahadian b* , M. Darwis c
abc Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

## Article history
Received 10 Januari 2020 Received in revised form 2 Pebruari 2020 Accepted 5 Maret 2020
*Corresponding author edward.rizky@unkhair.ac.id

## Graphical abstract Abstract
The development of the construction world has resulted in the increasing need for heavy equipment for each project. Heavy equipment is a vital resource in a construction project. However, the costs required to procure heavy equipment are not cheap. Therefore, the choice of heavy equipment has a big influence on the efficiency and profitability of construction work. Productivity is used as a guide in  determining  the  duration  of  each  job  and  the  number  of  heavy  equipment  to  be  treated.  This research was conducted by observing the field to obtain the time needed by each heavy equipment in the reclamation work which then carried out the calculation of productivity. The results of the research are that the trailer/trailer truck has a productivity of 60.614 minutes, the excavator has a productivity of  21  m³/hour,  the  roller  vibrator  has  a  productivity of  155.625  m³/hour,  the  wheel  loader  has  a productivity of 91.098 m³ hour, the water tanker has a productivity of 14.229 m³/hour, the motor grader  has  a  productivity  is  942,880  m²/hour,  and  the  dump  truck  has  a  productivity  of  26,981 m³/hour, then after analyzing the productivity of heavy equipment the next stage is calculating the time efficiency that occurs in each work item, and the mobilization work takes 17 days or less than the expected time. it has been planned in the contract document that is 28 days, in the usual piling work from the excavation source it will take 247 days or less than the time planned in the contract document which is 287 days.
Keywords : Equipment Productivity, Working Time, Heavy Equipment.

## Abstrak
Perkembangan dunia konstruksi mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan alat berat pada setiap proyek. Alat berat merupakan sumber daya vital pada proyek konstruksi. Namun biaya yang dibutuhkan  untuk  pengadaan  alat  berat  tidaklah  murah.  Oleh  sebab  itu  pemilihan  alat  berat memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap  efisiensi  dan  profitabilitas  pada  pekerjaan  konstruksi. Produktivitas digunakan sebagai pedoman dalam menentukan durasi pelaksanaan setiap pekerjaan dan jumlah alat berat yang diperlakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan oleh setiap alat berat pada pekerjaan reklamasi yang selanjutnya dilakukan  perhitungan  produktivitas.  Hasil  penelitian  alat  truck  trailer/tronton  memiliki produktivitas  60,614  menit,  excavator  memiliki  produktivitas  21  m³/jam,  vibrator  roller  memiliki produktivitas  155,625  m³/jam,  wheel  loader  memiliki  produktivitas  91,098  m³/jam,  water  tanker memiliki  produktivitas  14,229  m³/jam,  motor  grader  memiliki  produktivitas  942,880  m²/jam,  dan dump truck memiliki produktivitas 26,981 m³/jam, kemudian setelah dilakukan analisis produktivitas alat berat tahap selanjutnya yaitu menghitung efisiensi waktu yang terjadi pada setiap item pekerjaan, dan pada pekerjaan mobilisasi membutuhkan waktu 17 hari atau lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak yaitu 28 hari, pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian membutuhkan waktu 247 hari atau lebih cepat dari waktu yang direncanakan dalam dokumen kontrak yaitu 287 hari
Kata kunci : Produktivitas Alat, Waktu Kerja,  Alat Berat
© 2021 Penerbit Fakultas Teknik Unkhair. All rights reserved
Produktivita s  pedoman durasi dan
jumlah alat berat yang Pengamatan lapangan Produktivitas truck trailer excavator vibrator  roller, wheel loader, Pekerjaan timbunan  biasa 247  hari  atau lebih cepat dari waktu dalam

## 1.0  PENDAHULUAN
Perkembangan dunia konstruksi mengakibatkan semakin tingginya tingkat kebutuhan alat berat pada setiap proyek konstruksi, (Peurifoy, 2006). Namun biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan alat berat tidaklah murah. Oleh sebab itu, pemelihan alat berat memberikan pengaruh yang besar terhadap efisiensi dan profitabilitas pada pekerjaan konstruksi, (Nunnaly, 2007).
Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah alat berat yang diperlukan besaran yang dinyatakan dengan  produktivitas  alat.  Produktivitas  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  durasi  pelaksanaan setiap pekerjaan dan jumlah alat berat yang diperlukan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi produktivitas suatu alat berat, maka diperlukan pengamatan lapangan terhadap aktivitas alat berat selama untuk dapat memperoleh nilai produktivitas alat berat.
Alat berat dikatakan produktif apabila selama jam kerja alat berat tersebut terus bekerja sesuai dengan fungsi dan  tujuan  dari  alat  berat  tersebut,  dan  dalam  pelaksanaan  proyek  dilapangan  tidak  dikerjakan  sesuai  dengan jumlah  alat  berat  yang  direncanakan  dan  perubahan  yang  dilakukan  tidak  disertai  dengan  perhitungan produktivitas yang dapat dihasilkan.

## Alat Berat
Alat-alat berat yang dikenal didalam ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam  melakukan  pekerjaan  pembangunan  suatu  struktur  atau  suatu  alat  yang  dapat  melipat  gandakan  jasa manusia untuk mencapai usahanya. Pemilihan alat berat yang akan dipakai merupakan salah satu faktor penting dalam  keberhasilan  suatu  manajemen  proyek.  Tujuan  dari  penggunaan  alat-alat  berat  tersebut  adalah  untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang di harapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relative lebih singkat (Rochmanhadi, 1985).
Menurut  (Susy  Fatena  Rostiyanti,  2008)  dalam  bukunya  alat  berat  proyek konstruksi,  menyebutkan  bahwa bonafiditas  suatu  perusahan  konstruksi  tergantung  dari  asset-aset  teknologi  yang  di  milikinya,  salah  satunya adalah alat berat. Alat berat yang di miliki sendiri oleh perusahan konstruksi akan sangat menguntungkan dalam memenangkan  tender  proyek konstruksi secara otomatis hal tersebut akan mencerminkan  kekuatan  perusahan tersebut.
Alat berat pada penilitian ini terbagi atas :
1. Alat penggerak utama atau alat berat, yaitu: Excavator, Vibrator Roller, Wheel Loader, Water Tanker, Motor Grader.
2. Alat-alat tambahan, yaitu: Dump Truck, Peralatan Survey (Theodolit, Waterpass , dan GPS), Peralatan Laboratorium Tanah, Peralatan Laboratorium Aspal, dan lain-lain.

## Manajemen Alat Berat
Pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, dimana jenis, jumlah, dan kapasitas alat merupakan faktor-faktor  penentu.  Tidak  setiap  alat  berat  dapat  dipakai  untuk  setiap  proyek  konstruksi.  Oleh  karena  itu pemilihan alat berat yang tepat sangatlah diperlukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan alat berat maka akan  terjadi  keterhambatan  di  dalam  pelaksanaannya, biaya  proyek  yang  membengkak,  dan  hasil  tidak  sesuai dengan rencana waktu yang ditentukan.
Didalam pemilihan alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sehingga kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut : berikut :
1. Fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti untuk menggali, mengangkut, meratakan permukaan, dan lain-lain.
2. Kapasitas  peralatan.  Pemilihan  alat  berat  didasarkan  pada  volume  total  atau  berat  material  yang  harus  diangkut  atau dikerjakan. Kapasitas alat yang harus sesuai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.
3. Cara  operasi.  Alat  berat  dipilh  berdasarkan  arah  (horizontal  maupun  vertikal)  dan  jarak  gerakan,  kecepatan,  frekuensi gerakan, dan lain-lain.
4. Pembatasan dari  metode yang di pakai. Pembatasan  yang  mempengaruhi pemilihan alat berat antara  lain peraturan  lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Selain itu metode konstruksi yang di pakai dapat membuat pemilihan alat berat berubah.
5. Ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan merupakan faktor penting di dalam pemilihan alat berat pada suatu proyek konstruksi.
6. Jenis  proyek.  Ada  beberapa  jenis  proyek  yang  umumnya  menggunakan  alat  berat.  Proyek-proyek  tersebut  antara  lain proyek jembatan, gedung, pelabuhan, jalan, bandar udara, irigasi, pembuka hutan, dan sebagainya.
7. Lokasi proyek. Lokasi proyek juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh lokasi proyek didataran tinggi memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi proyek di dataran rendah.
8. Jenis dan daya dukung tanah. Jenis tanah di lokasi proyek dan jenis material yang akan di kerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang akan dipakai, tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek.
9. Kondisi  lapangan.  Kondisi  lapangan  dengan  medan  yang  sulit  dan  medan  yang  baik  meupakan  factor  lain  yang mempengaruhi pemilihan alat berat.

## 2.0  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian  dan  hubungan-hubungannya.  Tujuan  penelitian  kuantitatif  adalah  mengembangkan  dan menggunakan  model-model  matematis,  teori-teori  dan  hipotesis.  Penelitian  ini  dilakukan  ±3  bulan  yaitu Desember 2019 sampai Februari 2020 dan berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, Maluku Utara

## 2.1   Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
1.  Persiapan
Membuat surat permohonan pengambilan data yang ditujukan kepada instansi terkait. Tahap ini juga diikuti dengan mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.
2.  Pengumpulan data
Guna menghitung besarnya produktivitas aktual, sebagaimana dikemukakan di atas diperlukan sejumlah data. Data  yang  sudah  terkumpul  lebih  lanjut  disesuaikan  jenisnya  dengan  menggunakan  teori-teori  literature. Sesuai  dari  volume  yang  di  dapat,  selanjutnya  dianalisis  produktivitas  peralatan  dan  waktu  siklus  dengan memperhatikan  kendala-kendala  yang  ada.  Dengan  didapatkan  unsur-unsur  di  atas  menurut  saya memperolehnya ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data primer, adalah data yang didapatkan melalui pengamatan langsung wawancara dengan pihak terkait atau hasil penilitian terhadap suatu objek, yang termasuk kategori data primer adalah :
- Pengamatan waktu yang dibutuhkan di lapangan untuk peralatan truck trailer/tronton, excavator, vibrator roller, wheel loader, water tanker, motor grader dan dump truck.
- Jam kerja peralatan di mulai dari pagi jam 07.00 WIT dan berakhir pada sore hari jam 17.00 WIT (8 jam kerja efektif).
b. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang diperoleh pada suatu badan atau instansi dan dapat langsung dipakai tanpa perlu pengolahannya yaitu data peralatan alat-alat berat.
3 .0  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Hasil Perhitungan Alat Berat
Hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan pembahasan yang mengacu pada teori-teori serta pembahasan dari pokok permasalahan. Setiap peralatan mempunyai kemampuan produktivitas tertentu. Penyebab produktivitas peralatan yang sama untuk setiap kali pengoperasiannya disebabkan oleh adanya faktor-faktor hambatan. Faktor hambatan  dapat  berupa  kemampuan  operator,  keadaan  jenis  material,  situasi  lokasi  kerja  dan  tata  cara  dari masing-masing elemen gerakan dilakukan penilitian dan pengukuran langsung di lapangan nantinya.

## 3.2  Produktivitas Alat Pada Pekerjaan Mobilisasi
Metode Kerja dilapangan :
1. Mendatangkan peralatan ke lokasi.
2. Menyiapkan personil/pekerja dilapangan.
3. Menyiapkan perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan dilapangan.
Alat yang digunakan :
1. Truck Trailer/Tronton 1 unit, dengan mekanisme kerja mengangkut alat berat lain ke lokasi proyek.
2. Excavator 6 unit, dengan mekanisme kerja mengali, mengangkat maupun memuat material.
3. Vibrator Roller 2 unit, dengan mekanisme kerja memadatkan tanah yang telah ditimbun.
4. Wheel Loader 2 unit, dengan mekanisme kerja membantu memuat material ke dalam dump truck.
5. Water Tanker 2 unit, dengan mekanisme kerja mengangkut air yang digunakan untuk menyiram permukaan material yang dipadatkan.
6. Motor Grader 2 unit, dengan mekanisme kerja memotong atau meratakan suatu permukaan tanah.
7. Dump  Truck  28  unit,  dengan  mekanisme  kerja  mengangkut  material  dari  lokasi  galian  menuju  ke  lokasi timbunan.

## 3.3  Produktivitas Alat Pada Pekerjaan Timbunan Biasa dari Sumber Galian
Metode Kerja :
1. Melakukan persiapan lokasi pekerjaan.
2. Memuat material timbunan biasa dari sumber galian dengan menggunakan dump truck .
3. Timbunan biasa dihampar dengan menggunakan motor grader .
4. Hasil hamparan timbunan biasa disiram air dengan menggunakan water tanker kemudian dipadatkan dengan menggunakan vibrator  roller sampai  mencapai  ketebalan  dan  kepadatan  sesuai  dengan  spesifikasi  yang ditentukan.
5. Melakukan pengujian timbunan.
6. Perapihan hasil pekerjaan, setiap material sisa diangkut untuk dibuang pada area yang ditentukan.
Alat yang digunakan :
1. Excavator 6 unit, dengan mekanisme kerja mengali, mengangkat maupun memuat material.
2. Dump  Truck 28  unit,  dengan  mekanisme  kerja  mengangkut  material  dari  lokasi  galian  menuju  ke  lokasi timbunan.
3. Motor Grader 2 unit, dengan mekanisme kerja memotong atau meratakan suatu permukaan tanah.
4. Vibrator Roller 2 unit, dengan mekanisme kerja memadatkan tanah yang telah ditimbun.
5. Water Tanker 2 unit, dengan mekanisme kerja mengangkut air yang digunakan untuk menyiram permukaan material yang dipadatkan.
3.4  Hasil Perhitungan Produktivitas Alat Berat :
a. Produksi Truck Trailer / Tronton
Merek / type : Mitshubishi Fuso 6X4 / FN 62 FL HD Panjang Dek Kerja (V1) :  9,5 m Lebar Dek Kerja (V2) :  2,5 m Jarak angkut (L) :  10,000 m
Kec. Rata-rata bermuatan (V1)  :  30 km/jam = 500 m/menit (tabel.2)
Kec. Rata-rata kosong (V2) :  50 km/jam = 833,333 m/menit (tabel.2 ) Faktor efisiensi kerja (E) :  0,83 (tabel 1.)
Waktu siklus (Cm) :  Waktu muat (LT)
jumlah siklus yang dibutuhkan alat pemuat tronton. cms alat pemuat (excavator) = 0,90
N = Panjang Dek  × Lebar Dek Faktor Efisiensi Kerja N = 9,5 × 2,5 0,83 = 28,614  Waktu angkut (T1)
= L V1 = 10,000 m 500 m jam = 20 menit
 Waktu kembali (T2)
= L V2 = 10,000 m 833,333 m/jam = 12 menit Jadi : Cm =  LT + T1 + T2 =  28,614 + 20 + 12 =  60,614 menit b. Produksi Excavator Merek / type : Komatsu PC 200 Kapasitas Bucket (KB) :  1,00 m 3 Faktor bucket :  0,90 Faktor kesiapan mesin :  0,75
Faktor efisiensi kerja dilapangan :  0,75 Faktor efisiensi operator :  0,75 Faktor efisiensi waktu :  0,83 Faktor koreksi (FK) :  0,90 x 0,75 x 0,75 x 0,75 x 0,83= 0,315 Menggali / memuat :  0,60 menit Lain – lain :  0,30 menit Waktu siklus (Cm) :  0,60 + 0,30 = 0,90 menit Taksiran Produksi Alat (Q)
Q = KB × 60 × FK Cm = 1,00 × 60 × 0,315 0,90 = 21 m 3 /jam c. Produksi Vibrator Roller Merek / Tipe :  Bomag BW. 212 Kecepatan rata-rata (V) : 2,5 km/jam (tabel 7) Lebar efektif pemadatan (W) :  0,3 (tabel 8) Jumlah lintasan (n) : 4 lintasan (tabel 9) Tebal efektif rata-rata (t) :  0,10 m Efisiensi alat (E) :  0,83 (tabel. 1)
Taksiran Produksi Alat (Q)
Q = W × V × 1000 × E
n = 0,3 × 2,5 × 1000 × 0,83 4 = 155,625 m 3 /jam d. Produksi Wheel Loader Merk / Tipe :  Caterpillar 966-C HP.150 Kapasitas Bucket (KB) :  1,50 m 3 Faktor Bucket (E) :  0,83 (tabel 11) Jarak kerja (D) : 10 m Kec. Maju (F) :  6 km/jam x 0.8= 4,8 km/jam = 80 m/menit Kec. Mundur (R) :  4 km/jam x 0.8=3,2 km/jam = 53,333 m/menit Waktu Tetap (Z) :  0,20 (tabel 11) Efisiensi alat (E) :  0,83 (tabel 1) Metode operasi V (Shape Load) :  2  Waktu siklus (Cm)
Cm = 2 D F + 2 D R + Z
= 2 10 m 80 m/menit + 2 10 m 53,333 m/menit + 0,20 = 0,820 menit
Taksiran Produksi Alat (Q)

## Q = KB × 60 × E
Cm
= 1,50 𝑚 3 × 60 × 0,83
0,820 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 91,098 m 3 /jam
e. Produksi Water Tanker Merek / Tipe :  DA. 110.3 Volume tangki air (V) :  4,00 m 3 Kebutuhan air/m 3 (W) :  0,70 m 3 Pengisian tangki air/jam (n) :  3 kali Efisiensi alat (E) :  0,83 (tabel. 1)
Taksiran Produksi Alat (Q)
Q = V × n × E
W = 4,00 × 3 × 0,83 0,70
=14,229 m 3 /jam
f. Produksi Motor Grader Merek / Tipe :  Komatsu G-27 Panjang blade (Le) :  3,10 m (tabel 6) Lebar tumpah tindih (Lo) :  2,39 m (tabel 6) Kecepatan kerja (V) :  1,6 km/jam (tabel 5) Faktor efisiensi kerja (E) :  0,83 (tabel 1.)
Taksiran Produksi Alat (Q)
Q  =  V (Le – Lo) x 1000 x E
=  1,6 km/jam (0,71) x 1000 x 0,83 = 942,880 m 2 /jam
g. Produksi Dump Truck Merek / type :  Hino 2800 RPM Kapasitas bak (V) :  4 m 3 Kapasitas bucket (KB) :  1,50 m 3 Jarak angkut (L) :  1000 m Kec. Rata-rata bermuatan (V1) :  30 km/jam = 500 m/menit (tabel.2) Kec. Rata-rata kosong (V2) :  50 km/jam = 833.333 m/menit (tabel.2) Faktor efisiensi kerja (E) :  0,83 (tabel 1)
Waktu siklus (Cm) :
 Waktu muat (LT) jumlah siklus yang dibutuhkan alat pemuat (excavator) untuk mengisi dumptruck cms alat pemuat (excavator) = 0,820

## N = Kapasitas rata − rata dump truck
Kapasitas bucket × Faktor bucket N = 4,00 𝑚 3 1,50 × 0,80 = 3,333 Waktu muat (LT) =  N x cms =  3,333 x 0,820 = 2,733 menit
 Waktu angkut (T1)
= L V1 = 1000 m
500 m/jam = 2 menit
 Waktu kembali (T2)
= L V2 = 1000 m 833,333 m/jam = 1,2 menit  Waktu buang (DT)
DT =  1,15 menit (rata-rata), (tabel. 3)  Waktu mengambil posisi antri (SDT) SDT =  0,3 menit (rata-rata) (tabel. 4) Jadi : Cm =  LT + T1 + T2 + DT + SDT =  2,733 + 2 + 1,2 + 1,15 + 0,3 =  7,383 menit
Taksiran Produksi Alat (Q) :
𝑄 = V × 60 × E Cm = 4,00 m 3 × 60 × 0,83 7,383 menit
= 26,981 m 3 /jam

## 3.5   Hasil Perhitungan Waktu Pelaksanaan Alat Yang Digunakan Pekerjaan Mobilisasi
Untuk Menghitung waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan mobilisasi ini maka dapat dihitung menggunakan rumus yaitu :

## D = V Q
a. Produksi Excavator
Dimana: V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi excavator dalam tiap jam = 21 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS 21 m 3 /jam = 47,619 jam
Excavator beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 47,619
8 jam/hari
= 5,952 (6 hari)
b. Produksi Vibrator Roller
Dimana: V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi vibrator roller dalam tiap jam = 155,625 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS

## 155,625 m
3 /𝑗𝑎𝑚
= 6,426 jam
Vibrator Roller beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 6,426 jam
8 jam/hari
= 8,032 (8 hari)
c. Produksi Wheel Loader
Dimana: V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi wheel loader dalam tiap jam = 90,545 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS 90,545 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 11,044 jam
Wheel Loader beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 11,044 jam
8 jam/hari
= 1,381 (2 hari)
d. Produksi Water Tanker
Dimana: V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi water tanker dalam tiap jam = 14,229 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS 14,229 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 70,279 jam
Water Tanker beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 70,279 jam
8 jam/hari
= 8,785 (9 hari)
e. Produksi Motor Grader
Dimana: V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi motor grader dalam tiap jam = 942,880 m 2 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS 942,880 m 2 /𝑗𝑎𝑚
= 1,061 jam
Motor Grader beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 1,061 jam
8 jam/hari = 1,326 (2 hari)
f. Produksi Dump Truck
Dimana:
V = Volume pekerjaan mobilisasi = 1 LS Q = Produksi dump truck dalam tiap jam = 26,981 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 1 LS 26,981 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 37,063 jam
Dump Truck  beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 37,063 jam 8 jam/hari =  4,633 = 4,633 28 dump truck = 16,5 (17 hari)

## Pekerjaan Timbunan Biasa dari Sumber Galian
Untuk Menghitung waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan mobilisasi ini maka dapat dihitung menggunakan rumus yaitu :
D = V Q
a. Produksi Excavator Dimana: V = Volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian = 149.053 m 3 Q = Produksi excavator dalam tiap jam = 21m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 149,053𝑚 3 21 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 7,097 jam
Excavator beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:

## D = 7,097 jam
8 jam/hari
= 88,722 (89hari)
b. Produksi Dump Truck
Dimana:
V = Volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian = 149.053 m 3 Q = Produksi dump truck dalam tiap jam = 26,981 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D =

## 149,053 𝑚
3
26,981 m 2 /𝑗𝑎𝑚
= 5,524 jam
Dump Truck  beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 5,524 jam
8 jam/hari = 690,546 jam = 690,546 28 dump truck = 246,624 (247 hari)
c. Produksi Motor Grader
Dimana:
V = Volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian = 149.053 m 3 Q = Produksi motor grader dalam tiap jam = 942,880 m 2 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 149,053 𝑚 3
942,880 m 2 /𝑗𝑎𝑚 = 158,083 jam
Motor Grader beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 158,083 jam
8 jam/hari
= 19,760 (20 hari)
d. Produksi Vibrator Roller
Dimana:
V = Volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian = 149.053 m 3 Q = Produksi vibrator roller dalam tiap jam = 155,625m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 149,053 𝑚 3
155,625 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 957,770 jam
Vibrator Roller beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 957,770 jam
8 jam/hari
= 119,721 (120 hari)
e. Produksi Water Tanker
Dimana:
V = Volume pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian = 149.053 m 3 Q = Produksi water tanker dalam tiap jam = 14,229 m 3 /jam Maka, waktu yang diperlukan adalah:
D = 149,053 𝑚
3
14,229 m 3 /𝑗𝑎𝑚 = 10,475 jam
Water Tanker beroperasi dalam satu hari 8 jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah:
D = 10,475 jam
8 jam/hari
= 130,941 (131 hari)

## Tabel 3.1. Jadwal Mobilisasi dan Penggunaan Alat
No Uraian Pekerjaan Jenis Peralatan Satuan Perkiraan Kuantitas Durasi (Hari) Divisi 1. Umum 1 Mobilisasi LS 1,00 28 Excavator Unit 6,00 28 Vibrator Roller Unit 2,00 14 Wheel Loader Unit 2,00 14 Water Tanker Unit 2,00 14 Motor Grader Unit 2,00 14 Dump Truck Unit 28,00 28 Divisi 3. Pekerjaan Tanah 2 Timbunan  Biasa  dari  Sumber Galian m 3 149,053,02 287 Excavator Unit 6,00 287 Dump Truck Unit 28,00 287 Motor Grader Unit 2,00 287 Vibrator Roller Unit 2,00 287 Water Tanker Unit 2,00 287 Jumlah Perkiraan Kuantitas Alat Berat 42,00 (Sumber : Data Proyek, 2019) Tabel 3.2. Jadwal Mobilisasi dan Penggunaan Alat No Uraian Pekerjaan Jenis Peralatan Satuan Perkiraan Kuantitas Durasi (Hari) Divisi 1. Umum 1 Mobilisasi LS 1,00 17 Truck Trailer/Tronton Unit - - Excavator Unit 6,00 6 Vibrator Roller Unit 2,00 8 Wheel Loader Unit 2,00 2 Water Tanker Unit 2,00 9 Motor Grader Unit 2,00 2 Dump Truck Unit 28,00 17 Divisi 3. Pekerjaan Tanah 2 Timbunan  Biasa  dari  Sumber Galian m 3 149,053,02 247 Excavator Unit 6,00 89 Dump Truck Unit 28,00 247 Motor Grader Unit 2,00 20 Vibrator Roller Unit 2,00 120 Water Tanker Unit 2,00 131 Jumlah Perkiraan Kuantitas Alat Berat 42,00
(Sumber : Hasil Perhitungan Penulis,2020)

## Pembahasan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  analisis  perhitungan  dengan  menggunakan perhitungan  produktivitas  alat  berat  dan  perhitungan  waktu  kerja  peralatan  sesuai  dengan  spesifikasi  yang ditentukan  dalam  dokumen  kontrak,  waktu yang  dibutuhkan  dalam pekerjaan  mobilisasi  yaitu 28  hari  setelah dilakukan perhitungan kembali, pekerjaan tersebut dapat dikerjakan selama 17 hari atau lebih cepat 11 hari dalam menyelesaikan pekerjaan mobilisasi dengan menggunakan alat berat dan begitu juga dengan pekerjaan yang lain, pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan yaitu 287 hari namun setelah dilakukan perhitungan kembali waktu yang dibutuhkan hanya 247 hari atau lebih cepat 40 hari dalam menyelesaikan pekerjaan, Namun dalam setiap pekerjaan yang melibatkan alat berat waktu pekerjaan belum tentu berjalan  sesuai  dengan  yang  direncanakan  karena  pasti  ada  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dilokasi  proyek misalnya seperti alat berat yang rusak atau medan lokasi yang sulit untuk alat berat beroperasi sehingga waktu tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Begitu  pula  ada  hambatan-hambatan  yang  terjadi  pada  proyek  lanjutan  reklamasi  dan  jalan  kawasan  kayu merah-kalumata ini, seperti perlu dilakukan pengawalan pada jalan yang dilalui oleh dump truck menuju ke tempat pengambilan material sehingga dapat lebih mempercepat pengambilan material dan juga tidak menganggu lalu lintas  yang  mengakibatkan  kemacetan  yang  begitu  parah,  dan  pekerja  lapangan  dari  kontraktor  agar  dapat menempatkan  peralatan  di  lokasi  proyek  dengan  teratur  tanpa  menganggu  pelaksanaan  pekerjaan,  dengan demikian waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan perlu juga ditetapkan suku cadang dari alat berat yang  dibutuhkan  sehingga  sewaktu-waktu  apabila  alat  berat  tersebut  rusak  maka  dapat  langsung  diperbaiki, dengan  demikian  kelengkapan  pekerjaan  dapat  terjamin  dan  proyek  dapat  selesai  dengan  jadwal  yang direncanakan.

## 4.0  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada proyek pembangunan reklamasi dan jalan kawasan kayu merah- kalumata ini di dapat beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Produktivitas dari setiap model alat berat pada pekerjaan mempunyai produktivitas yang berbeda-beda, seperti truck trailer/tronton memiliki produktivitas 60,614 menit, excavator memiliki produktivitas 21 m 3 /jam, vibrator roller memiliki produktivitas 155,625 m 3 /jam, wheel loader memiliki produktivitas 91,098 m 3 /jam, water tanker memiliki produktivitas 14,229 m 3 /jam, motor grader memiliki produktivitas 942,880 m 2 /jam, dan dump truck memiliki produktivitas 26,981 m 3 /jam.
2. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan dan efisiensi waktu yang terjadi yaitu :
a. Pada  pekerjaan  mobilisasi  alat  yang  digunakan  seperti excavator membutuhkan  waktu 6 hari,  alat  berat vibrator roller membutuhkan waktu 8 hari, alat berat wheel loader membutuhkan waktu 2 hari, alat berat water tanker membutuhkan waktu 9 hari, alat berat motor grader membutuhkan waktu 2 hari, dan alat berat dump  truck membutuhkan  waktu  17  hari,  maka  setelah  di  analisa  waktu  yang  dibutuhkan  dalam menyelesaikan pekerjaan mobilisasi yaitu membutuhkan waktu 17 hari atau lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak yaitu 28 hari.
b. Pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber  galian alat yang digunakan seperti excavator membutuhkan waktu 89 hari, alat berat dump truck membutuhkan waktu 247 hari, alat berat motor grader membutuhkan waktu  20  hari,  alat  berat vibrator  roller membutuhkan  waktu  120  hari,  dan  alat  berat water  tanker membutuhkan  waktu  131  hari  maka  setelah  di  analisa  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan pekerjaan  timbunan  biasa  dari  sumber  galian  yaitu  membutuhkan  waktu  247  hari  atau lebih  cepat  dari waktu yang telah direncanakan dalam dokumen kontrak yaitu 287 hari.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  berperan  dalam  penelitian  analisis produktivitas  waktu  kerja  alat  berat  pada  pembangunan  lanjutan  reklamasi  dan  jalan  kawasan  kayu  merah- kalumata) sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.

## References
[1] Agus  Salim,  2014.  Analisis  Efisiensi  Produktivitas  Waktu  Kerja  Alat  Berat  Pada  Pembangunan  Jalan (Studi Kasus: Ruas Jalan Tangkeh-Blang Luah Cs, Woyla Timur), Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.
[2] Djoko Wilopo, 2011. Metode Konstruksi dan Alat-alat Berat. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Jakarta.
[3] Nunnally, S.W, 2007. Construction Methods and Management , Seventh Edition, Pearson Education, New York.
[4] Peurifoy, R.L, 2006. Construction Planning, Equipment, and Methods, Seventh Edition. Mc Graw Hill, lnc.
[5] Rochmanhadi,  1982.  Alat  Berat  Dan  Kegunaannya,  Badan  Penerbit  Departemen  Pekerjaan  Umum, Jakarta.
[6] Rochmanhadi, 1985. Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan Alat Berat, Badan Penerbit Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
[7] Soedrajat, 1982. Efisiensi Penggunaan Alat Berat Pada Pengaspalan Jalan Raya, Nova, Jakarta.
[8] Susi Fatena Rostiyanti, 2002. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.