## PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DENGAN APLIKASI BERBASIS ANDROID
* Amelia Rajela, Apriansyah Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas IBA, Palembang
*) ameliarajela@iba.ac.id

## ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, banyak stakeholder dari  sebuah  proyek ingin  mengetahui  harga, jumlah bahan yang dibutuhkan dalam proyek secara cepat dan akurat. Apalagi bila  stakeholder    tersebut  memiliki  mobilitas    yang    tinggi.  Akan  sangat  memudahkan, bila stakeholder memiliki perangkat   yang dapat memunculkan informasi secara mobile. Oleh karena itu penulis memiliki ide  untuk  mengembangkan  program  RAB  yang  dapat  digunakan  dalam android agar  dapat  digunakan dimana  saja  dan  kapan  saja.  Program  ini  juga  diperuntukan  agar  selama  dalam  masa  pengawasan pelaksanaan  proyek  bahan  yang  digunakan  dalam  proses  pelaksanaan  proyek  tidak  mengalami pembengkakan.  Perhitungan  rencana  anggaran  biaya  (RAB)  dengan  aplikasi  berbasis  android menggunakan android studio, tujuan mengambil penelitian ini untuk mempermudah perhitungan RAB di lapangan apabila diperlukan sewaktu-waktu. Penelitian ini menggunakan metode waterfall, dengan tahapan analisis  meliputi  analisis    kebutuhan  sistem,  desain  atau  perancangan  program,  kode  dan  pengetasan program, berlanjut pada tahap penggunaan. Hasil penelitian ini menghasilkan aplikasi perhitungan RAB di platform android dan hasil output berupa PDF dan tidak memiliki selisih perhitungan antara perhitungan program  dengan perhitungan excel. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menghitung RAB di platform  android .  Sehingga  dapat  mempersingkat  waktu  perhitungan  bila  diperlukan  di  waktu  yang mendesak.
Kata Kunci : Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Aplikasi Berbasis Android

## 1. PENDAHULUAN
Dalam proses pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat berkaitan dengan manajemen di dalamnya. Pada  tahap ini, pengolahan anggaran biaya untuk pelaksanaan proyek perlu disusun sedemikian  rupa  agar    mendapat  hasil    yang  optimal  dan  biaya  yang  seefisien  mungkin.  Nilai estimasi anggaran yang disusun selanjutnya dikenal dengan istilah (RAB), yang memiliki fungsi untuk  mengendalikan  sumberdaya    material,  tenaga  kerja,  peralatan    dan  waktu  pelaksanaan proyek sehingga kegiatan  proyek yang dilakukan memiliki nilai efisien dan efektivitas.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebuah proses perencanaan biaya yang diperlukan dalam  proses  pelaksanaan proyek  baik  mulai dari dana  operasional  hingga  dana material  yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah dana yang harus disediakan. (RAB) juga berfungsi untuk menentukan sepesifikasi bahan / material yang akan digunakan sesuai dengan kemampuan dana yang  ada.  Pada  umumnya  perencanaan  RAB  menggunakan  aplikasi  MS.Excel  dalam pembuatannya, dulu penggunaan aplikasi MS.Excel ini hanya dapat digunakan di computer tetapi dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang beralih ke laptop dikarenakan dapat dibawa kemana pun kita pergi.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, orang - orang mulai meninggalkan laptop dan mulai menggunakan aplikasi berbasis android dikarenakan lebih mudah dibawa kemana saja dibandingkan dengan  laptop,  merupakan salah satu barang yang hamper dimiliki semua orang dan juga lebih sedikit menggunakan tempat penyimpanan untuk file yang di buat dibandingkan dengan laptop serta banyak stakeholder khususnya pengawas lapangan dari sebuah proyek ingin mengetahui harga, jumlah bahan yang dibutuhkan dalam proyek secara cepat
dan akurat. Apalagi bila stakeholder tersebut memiliki mobilitas  yang  tinggi. Akan  sangat  memudahkan,  bila stakeholder memiliki  perangkat  yang  dapat  memunculkan informasi secara mobile. Oleh karena itu penulis memiliki ide untuk mengembangkan program RAB  yang  dapat  digunakan  dalam android agar  dapat  digunakan  dimana  saja dan  kapan  saja. Program ini juga diperuntukan agar selamadalam masa pengawasan pelaksanaan proyek bahan yang digunakan dalam proses pelaksanaan proyek tidak mengalami pembengkakan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. PengertianProyek
Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain organisasi adalah suatu tempat atau wahana kegiatan dari orang - orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Kegiatan tersebut dapat berupa jasa maupun fisik sesuai dengan tujuan yang ingin hendak dicapai.  Dalam  kegiatan  ini  masing  -  masing  harus  jelas  tugas,  kewajiban,  tanggung  jawab, wewenang,  hubungan  dan  tata  kerjanya.  Setiap  organisasi  mempunyai  pola  dasar  struktur organisasi yang relatif  bersifat permanen / tetap, dengan  tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan sesuai situasi dan kondisi dari organisasi.
Proyek  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  mempunyai  permulaan dan menuju akhir atau tujuan tertentu. Proyek membutuhkan koordinasi antara beberapa pimpinan dari berbagai badan, sangat  membutuhkan informasi yang  padat dan terus  menerus dan harus diselesaikan  dalam  waktu  yang  tepat  dengan  biaya  yang  terbatas.  Proyek  juga  merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan faktor waktu,  biaya,  standar,  kualitas  dan  keuntungan yang  diharapkan. Kedua pengertian di atas menunjukan bahwa proyek membutuhkan kelancaran pelaksanaan  pekerjaan dalam suatu  sistematika kerja  yang dapat diterapkan, dengan  pembagian kerja yang  jelas yang baik antara unsur - unsur di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## 2.2. Manajemen Proyek
Definisi  manajemen  proyek  adalah  semua  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan koordinasi  suatu  proyek  dari  awal  (gagasan)  hingga  berakhirnya  proyek  untuk  menjamin pelaksanaan proyek secara tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu ( triple constrain) .

## 2.3. Rencana Anggaran Biaya
Sebagai dasar untuk membuat system pembiayaan dalam sebuah proyek, kegiatan estimasi juga  digunakan  untuk  merencanakan  jadwal  pelaksanaan  proyek.  Estimasi  dapat  diartikan peramalan  kejadian    pada  masa  datang.  Dalam  proyek  konstruksi,  khususnya  pada  tahap pelaksanaan, kontraktor hanya dapat memperkirakan urutan kegiatan, aspek pembiayaan, aspek kualitas dan aspek waktu dan kemudian member nilai pada masing-masing keja tersebut.
Kegiatan  estimasi  pada  umumnya  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  mempelajari  gambar rencana dan spesifikasi. Berdasarkan gambar rencana, dapatdiketahui kebutuhan material yang nantinya  akan  digunakan.  Dalam  melakukan  kegiatan  estimasi,  seorang  estimator  harus memahami proses konstruksi secara menyeluruh, termasuk jenis dan kebutuhan alat, karena factor tersebut dapat memengaruhi biaya konstruksi. Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat faktor lain yang sedikit banyak ikut memberi  kontribusi dalam pembuatan perkiraan biaya, yaitu:
• Produktivitas  tenaga  kerja,  Ketersediaan  material,  Ketersediaan  peralatan,  Cuaca,  Jenis kontrak, Masalah kualitas, Etika, Sistem pengendalian, Kemampuan manajemen.

## 2.4. Penyusunan Anggaran Biaya Proyek
Kegiatan estimasi dalam proyek konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergantung dari siapa  /  pihak  yang  membuatnya.  Pihak owner membuat  estimasi  dengan  tujuan  untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang harus disediakan untuk meralisasikan proyeknya, hasil estimasi ini disebut OE ( Owner Estimate ) atau EE ( Engineer Estimate ). Pihak
kontraktor  membuat  estimasi  dengan  tujuan  untuk  kegiatan  penawaran  terhadap  proyek konstuksi.
Tahap-tahap yang  sebaiknya dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah berikut:
• Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga serta kemampuan pasar menyediakan bahan/material kontruksi secara kontinu.
• Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku di daerah lokasi proyek dan atau upah pada umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi proyek.
• Melakukan  perhitungan  Analisa  bahan  dan  upah  dengan  menggunakan  analisa  yang diyakini baik oleh sipembuat anggaran.
• Melakukan  perhitungan  harga  satuan  pekerjaan  dengan  memanfaatkan  hasil  Analisa satuan pekerjaan dan daftar kuantitas pekerjaan.
• Membuat rekapitulasi.

## 2.5. Data – Data Yang Diperlukan dan Rumus Untuk Menghitung RAB
Dalam m menghitung RAB dibutuhkan beberapa data sehingga dapat diperkirakan berapa total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bangunan. Berikut beberapa data yang diperlukan dalam menghitung RAB:
1. Bentuk  bangunan  dan  spesifikasi  material  yang  akan  digunakan,  bias  dalam  bentuk gambar  bangunan,  rencana  kerja  dan  syarat  (RKS)  dan  media  lainnya  yang    dapat menjelaskan bagaimana gambaran bangunan.
2. Volume  pekerjaan,  misalnya  pekerjaan  pondasi  batu  kali  dalam  m 3 ,  pekerjaan pemasangan keramik dalam m 2 dll.
3. Harga  material  atau  bahan  bangunan  terbaru  pada  daerah  dan  waktu  pembangunan berlangsung.
4. Biaya upah tukang bangunan dan tenaga kerja konstruksi lainnya perhari.
5. Analisa  harga  satuan  bangunan,  bias  didapat  dari  SNI  RAB,  Analisa  BOW,  atau membuat analisa sendiri berdasarkan pengalaman dan penelitian di lapangan pekerjaan proyek bangunan.
6. Harga  satuan  pekerjaan,  hal  ini  diperlukan  apabila  dalam  menghitung  RAB  tidak mengunakan koefisien analisa harga satuan, harga satuan pekerjaan bias didapat
7. dari standard pemerintah.
8. Konversisatuan, tabel besi dan baja.
9. Rumus untuk menghitung RAB.
Rumus untuk menghitung RAB, adalah sebagai berikut: Volume (m 3 )  : Panjang x Lebar x Tinggi Volume (m 2 )  : Panjang x Lebar : Panjang x Tinggi : Tinggi x Lebar
Setelah menghitung volume pekerjaan yang akan dihitung selanjutnya adalah menghitung harga satuan pekerjaan yang akan dihitung dengan rumus :
Harga satuan pekerjaan : ∑ Koefisien pekerjaan x (harga material dan harga upah tukang)

## 2.6. Android
Android adalah software platform yang open source untuk mobile device . Android berisi system operasi, middleware dan aplikasi dasar. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Basis OS Android adalah kernel linux 2.6 yang telah dimodifikasi untuk mobile device .  Awalnya, Google Inc. Membeli Android Inc. Yang merupakan pendatang  baru  yang  membuat  peranti  lunak  untuk  ponsel  / smartphone. Kemudian  untuk mengembangkan  Android, dibentuklah Open Handset Alliance , konsorsiumdari 34 perusahaan peran  tikeras,  peranti  lunak,  dan  telekomunikasi,  termasuk  Google,  HTC,  Intel,  Motorola, Qualcomm,  T-Mobile,  dan  Nvidia.  Pada  saat  perilisan  perdana  Android,  5  November  2007, Android  bersama Open  Handset  Alliance mendukung  pengembangan    open  source  pada
perangkat  mobile.  Di lain pihak,  Google merilis  kode-kode  Android  di  bawah lisensi  Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan open platform perangkat seluler.
Di dunia ini terdapat dua jenis distributor system operasi Android. Pertama yang mendapat dukungan  penuh  dari  Google  atau Google Mail  Service (GMS)  dan  kedua  adalah  yang  benar- benar bebas di distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Sekitar September 2007 Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis smartphone  yang  menggunakan  Android  sebagai  system  operasinya.  Telepon  seluler  ini diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010. Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android ARM holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring pembentukan Open Handset Alliance, OHA  mengumumkan  produk  perdana  mereka,  Android,  perangkat  mobile  yang  merupakan modifikasi kernel Linux 2.6.
Android versi 1.0 dikeluarkan tanggal 23 September 2008, versi 1.1 pertama kali digunakan di mobile phone (T1), dan berikut macam-macam versi OS Android saat ini : Android versi 1.1, Android versi 1.5 Cup Cake, Android versi 1.6 Donut, Android versi 2.0/2.1 Eclair, Android versi 2.2 Froyo (Frozen Yogurt), Android versi 2.3 Gingerbread, Android versi 3.0/3.1 Honeycomb, Android versi 4.0 ICS (Ice Cream Sandwich), Android versi 4.1 Jelly Bean, Android versi 4.2 Jelly Bean, Android Versi 4.4 Kit Kat, Android Versi 5.0 Lollipop, Android Versi 6.0 Marshmallow, Android Versi 7.0 Nougat.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Pengumpulan Data
yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dalam  hal  ini  adalah  Metode Literature  Review . Dengan metode ini diharapkan bias diperoleh data-data penelitian melalui berbagai sumber dan media  yang  ada.  Secara  garis  besar  data  yang  dikumpulkan  dalam  pembuatan  program  ini meliputi :
a. Daftar Harga Satuan Pekerjaan
Meliputi  berbagai  macam  komponen  pekerjaan,  harga  satuan  bahan,  harga  satuan upah  dan  harga  satuan  alat,  serta  koefisien  BOW.  Data-data  tersebut  digunakan sebagai  dasar  dalam  pembuatan  program  hitung  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) berbasis android .
b. Literature Text Book
Meliputi  literature  buku  yang  menjelaskan  mengenai  manajemen  proyek  maupun buku-buku yang berhubungan dengan program Android Studio , contoh perhitungan RAB proyek, jurnal dan laporan.
c. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber
Dalam pembuatan program RAB ini pun melalui metode wawancara untuk mendapatkan output yang dibutuhkan oleh user yang dilakukan dengan 5 sample orang.

## 3.2. Data Proyek
1. Nama Proyek : Pembangunan Perumahan Taman AsriGandus 2 2. LokasiProyek : Jl. TPH SofyanKenawas 3. FungsiBangunan : RumahTinggal Type 58 4. PemilikProyek : PT. SinarKaryaPropertindo
5. Waktu Pelaksanaan : 12Minggu
6. KontraktorPelaksana
: PT. SinarKaryaPropertindo 7. Sumber Dana : PT. SinarKaryaPropertindo

## 4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisa Perhitungan RAB
Berikut adalah perhitungan analisa harga satuan pekerjaan didalam program:
Tabel 4.1 Analisa PerhitunganBouwplank
Pengukuran dan Pemasangan 1 m'  Bouwplank No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Jumlah Harga (Rp) Satuan (Rp) A. TENAGA Pekerja L.01 OH 0,1 95.000,00 9.500,00 Tukang Kayu L.02 OH 0,1 125.000,00 12.500,00 KepalaTukang L.03 OH 0,01 140.000,00 1.400,00 Mandor L.04 OH 0,005 165.000,00 825 JUMLAH TENAGA KERJA 24.225,00 B BAHAN KayuBalok 5/7 m3 0,012 1.600.000,00 19.200,00 Paku 2"-3" Kg 0,02 18.000,00 360 Kayupapan 3/20 m3 0,007 1.400.000,00 9.800,00 JUMLAH TENAGA BAHAN 29.360,00 C. PERALATAN - JUMLAH TENAGA ALAT   - D. Jumlah (A+B+C) 53.585,00 E. Overhead & Profit 15% X D 8.037,75 F. HargaSatuanPekerjaan (D+E) 61.622,75
Dari analisa perhitungan diatas di dapatkan total harga tenaga kerja sebesar Rp. 24.225,00 dan total harga bahan sebesar Rp 29.360,00 sehingga di dapatkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp 61.622,75.
Tabel 4.2 Analisa Perhitungan Pengurukan Kembali Galian Tanah
Pengurugankembali 1 m3 galiantanah No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A. TENAGA Pekerja L.01 OH 0,25 95.000,00 23.750,00 Mandor L.04 OH 0,008 165.000,00 1.375,00 JUMLAH TENAGA KERJA 25.125,00 B BAHAN - JUMLAH TENAGA BAHAN   - C. PERALATAN
- JUMLAH TENAGA ALAT   - D. Jumlah (A+B+C) 25.125,00 E. Overhead & Profit 10% X D 2.512,50 F. HargaSatuanPekerjaan (D+E) 27.637,50
Dari analisa perhitungan diatas di dapatkan total harga tenaga kerja sebesar Rp25.125,00 dan  tidak  menggunakan  bahan  serta  peralatan.  Sehingga  di  dapatkan  harga  satuan  pekerjaan sebesar Rp 27.637,50.
Tabel 4.3 Analisa Perhitungan Pengurukan Dengan Pasir Urug
Pengurugan 1 m3 denganpasirurug No. Uraian Kode Satuan Koefisien HargaSatuan (Rp)   JumlahHarga (Rp) A. TENAGA Pekerja L.01 OH 0,300  95.000,00 28.500,00 Mandor L.04 OH 0,010  165.000,00 1.650,00 JUMLAH TENAGA KERJA              30.150,00 B BAHAN Pasirurug m3 1,200  95.000,00 114.000,00 - JUMLAH TENAGA BAHAN           114.000,00 C. PERALATAN - JUMLAH TENAGA ALAT                          - D. Jumlah (A+B+C) 144.150,00 E. Overhead & Profit 15% X D 21.622,50 F. HargaSatuanPekerjaan (D+E) 165.772,50
Dari analisa perhitungan diatas di dapatkan total harga tenaga kerja sebesar Rp. 30.150,00 dan total harga bahan sebesar Rp 114.000,00 sehingga di dapatkan harga satuan pekerjaan sebesar Rp 165.772,50.
Setelah menyelesaikan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang akan dihitung, tahap  berikutnya  adalah  perhitungan  volume  pekerjaan  yang  akan  dihitung.  Kemudian  setelah perhitungan volume, kalikan volume yang sudah dihitung dengan analisa harga satuan pekerjaan yang sudah dihitung. Berikut adalah contoh perhitungan RAB didalam program:
1. Perhitungan Volume Pekerjaan Pengukuran / Pemasangan Bouwplank :
Rumus  : Keliling Bangunan : 8M+7M+8M+7M+2M : 32M
2. Perhitungan Volume Pekerjaan Urugan Tanah Kembali
Rumus  : Tebal Urugan x Luas Bangunan
: 0.15M x 58M 2
: 8.70M 3
3. Perhitungan Volume Pekerjaan Pasir Urug Bawah Pondasi dan Lantai
Rumus  : Tebal Urugan x Luas Bangunan
: 0.02M x 58M 2 : 1.16M 3
4. Perhitungan Volume Pekerjaan Pembesian Rumus  : 150 x Volume Beton : 150 kg / M3 x 1.53M 3
: 267.75 kg
5. Perhitungan Volume Pekerjaan Bekisting Rumus  : Volume Beton
: 0.15M x 0.2M x 51M
: 1.53M 2
6. Perhitungan Volume Pekerjaan Sloof Beton Bertulang Ukuran 15/20 :
Rumus  : Lebar Sloof x Tinggi Sloof x Panjang Sloof
: 0.15M x 0.2M x 51M
: 1.53M 3
7. Perhitungan Volume Pekerjaan Pasangan Dinding Batubata
Rumus  : Panjang Dinding x Tinggi Dinding : (46.9 M x 3.8 M) + {(6.9 M x 2.1 M)+(5.8 M x 1.6 M / 2)} : 178.2 M 2 + 19.1 M 2 : 197.3 M 2 8. Perhitungan Volume Pekerjaan Plesteran
Rumus  : (Volume Pekerjaan Pasangan Dinding Batubata x 2) – Void : (197.3M 2 x 2) – 22.2M 2 : 372.4M 2
9. Perhitungan Volume Pekerjaan Acian
Rumus  : Volume Pekerjaan Acian = Volume Pekerjaan Plesteran : 372.4M 2
10. Perhitungan Volume Pekerjaan Rangka Plafon Rumus  : Luas Bangunan
: 58 M 2
11. Perhitungan Volume Pekerjaan Plafon PVC Rumus  : Luas Bangunan
: 58 M 2
12. Perhitungan Volume Pekerjaan Pasangan Lantai Granit Rumus  : Luas Bangunan – Luas WC
: 58M 2 – 5.625M 2
: 52,375M 2
13. Perhitungan Volume Pekerjaan Pasangan Lantai WC Rumus  : P x L : (1.75M x 1.5M) + ( 2M x 1.5M) : 5.625M 2
14. Perhitungan Volume Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan Rumus  : 1.154 x Luas Atap Datar
: 1.154 x 59,575M 2
: 68.75M 2
15. Perhitungan Volume Pekerjaan Atap Genteng Keramik Rumus  : Luas Atap Datar x 1.154
: 59.575M 2 x 1.154 : 68.75 M 2
Setelah menghitung seluruh volume pekerjaan secara manual, masukan hasil perhitungan volume pekerjaan kedalam tabel yang telah tersedia.

## 4.2. Simulasi Penggunaan Program
Berikut adalah simulasi penggunaan program:
Berikut ini adalah tampilan awal program, untuk membuat perhitungan RAB, ketuk tanda atau simbol + pada tampilan.

## Gambar 4.2 TampilanKedua
Setelah    itu  muncul  tampilan  seperti  gambar  diatas.  Dilanjutkan  dengan  mengisi  nama project yang akan dihitung. Kemudian ketuk SUBMIT untuk lanjut ketahap berikutnya.

## Gambar 4.3 TampilanKetiga
Kemudian  pilih  jenis  pekerjaan  yang  akan  dihitung  dengan  cara  meng check  list seperti gambar diatas. Bila sudah selesai ketuk NEXT untuk lanjut ketahap berikutnya.
Kemudian  isi  volume  harga  yang  akan  dihitung  sesuai  dengan option yang  muncul  dan bilasudah ketuk NEXT untuk lanjut ketahap berikutnya.
Gambar 4.5 Tampilan Kelima
Kemudian isi harga satuan bahan dan upah tukang sesuai dengan list yang muncul. Bila sudah selesai ketuk NEXT untuk lanjut ketahap berikutnya.
Gambar 4.6 Tampilan Keenam
Bila  muncul  tampilan  seperti  gambar  diatas  berarti  perhitungan  telah  selesai  dilakukan. Untuk melihat hasil dari perhitungan tadi kitacukup mengetuk judul project yang kita buat.
Gambar 4.7 Tampilan Ketujuh
Berikut  ini  adalah  tampilan  hasil  perhitungan.  Untuk  melihat  hasil  perhitungan  tersebut tekan “Nama Pekerjaan” (untuk melihat analisa harga satuan) atau “Lihat RAB” (untuk melihat perhitungan RAB) atau “Lihat Rekap” (untuk melihat rekap perhitungan RAB).
Untuk membuka file hasil  perhitungan dapatdigunakan aplikasi Drive PDF Viewer, WPS Office, Ms Word, dll.

## 4.3. Perbandingan Hasil Perhitungan Program Dengan Perhitungan Excel
Dari  perhitungan  diatas  akan  dibandingkan  hasil  perhitungannya  dengan  perhitungan Excel. Berikut adalah perbandingan hasil perhitungannya:
Tabel 4.4 Perbandingan Perhitungan Program Dengan Perhitungan Excel
No. Nama Pekerjaan Perhitungan Program Perhitungan Excel Selisih Perhitungan I. Pekerjaan Persiapan Rp1.971.928 Rp1.971.928 Rp0 II. Pekerjaan Tanah Dan Pasir Rp432.742 Rp432.742 Rp0 III. Pekerjaan Pondasi Dan Beton Rp6.898.161 Rp6.898.161 Rp0 IV. Pekerjaan Pas. Batubata, Plesteran & Partisi Rp65.608.681 Rp65.608.681 Rp0 V. Pekerjaan Kusen, Pintu & Jendela Rp10.655.104 Rp10.655.105 Rp0 VI, Pekerjaan Pasangan Plafond Rp32.711.472 Rp32.711.471 Rp0 VII. Pekerjaan Pas. Keramik/ Granit Rp20.063.600 Rp20.063.600 Rp0 VIII. Pekerjaan Pasangan Atap Rp31.965.930 Rp31.965.930 Rp0 IX. Pekerjaan Pengecatan & Waterprofing Rp13.953.684 Rp13.953.684 Rp0
Berdasarkan  tabel  4.4,  memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  selisih  perhitungan  antara perhitungan program dengan perhitungan secara excel.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembuatan program RAB berbasis platform android dapat dilakukan.
2. Program ini dapat mempersingkat waktu perhitungan RAB dilapangan bila sewaktu- waktu diperlukan.

## 5.2. Saran
Pada penelitian ini, penulis hanya membuat program perhitungan untuk bangunan gedung sederhana,  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  dilakukan  untuk  bangunan  gedung  yang  lebih kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Wulfram.I.Ervianto. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi . Yogyakarta : Andi
https://digilib.uns.ac.id/
https://www.researchgate.net/publication/242634095_ANALISIS_FAKTOR- FAKTOR_PENYEBAB_KETERLAMBATAN_PELAKSANAAN_PROYEK_KONSTRUKSI https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/viewFile/16582/7006
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_proyek
http://www.kumpulancontohmakalah.com/2016/12/Pengertian.dan.Pendekatan.Teori.Stakeholde r.Menurut.Para.Ahli.html https://dokumen.tips/documents/data-yang-dibutuhkan-untuk-menghitung-rab.html https://www.situstekniksipil.com/2018/03/rumus-dan-cara-menghitung-volume.html http://eprints.polsri.ac.id/4492/3/BAB%20II.pdf
JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print .