## OPTIMALISASI DISPOSAL OPD LOWWALL PADA ZONA RAWA SANGAT
LUNAK DAN JENUH AIR BERDASARKAN REKOMENDASI GEOTEKNIK, PT. BARASENTOSA LESTARI, SINARMAS MINING
Aries Gusti Umbu Dasa 1 , Adittama Prasetya Nugraha 2 *  dan M. Okky Anriansyah 3
1) Engineering Dept. Head, PT. Barasentosa Lestari,
2) Mine Plan Section Head, PT. Barasentosa Lestari,
3) Sr. Mine Plan Engineer, PT. Barasentosa Lestari
Artikel masuk : 31-01-2024 , Artikel diterima : 27-02-2024
Adittama Prasetya Nugraha : adittamaprasetyanu@gmail.com Doi : https://doi.org/10.36986/impj.v5i2.119

## ABSTRAK
Rencana  operasi  penambangan  PT.  Barasentosa  Lestari  (BSL),  Sinarmas  Mining tahun 2022 berada di Blok Belani yang terdapat 2 (dua) pit yaitu pit Pinang dan pit Satelit dan 3 (tiga) disposal yaitu disposal OPD Lowwall , disposal OPD Highwall dan disposal IPD Satelit. Karakteristik lokasi disposal OPD Lowwall sisi utara merupakan zona  rawa  dengan  kandungan  air  yang  tinggi.  Dengan  karakteristik  material  rawa tersebut, proses penimbunan di area ini akan memicu pergerakan rawa dan timbunan yang berdampak terhadap aspek keselamatan, lingkungan, produksi dan juga akan berdampak  kepada  eksternal  dan  citra  perusahaan.  Sehingga  dibutuhkan perencanaan  dan  penanganan  yang  tepat  agar  kapasitas  volume  disposal  bisa optimal.  Analisis  geoteknik dilakukan  terhadap  rencana  optimalisasi  disposal OPD Lowwall dengan pendahuluan investigasi base timbunan zona rawa menggunanakan uji CPTu untuk mengetahui insitu strength, zona tekanan pori yg berlebih ( zones of excess pore pressure ) batas material soft serta laju konsolidasi untuk memberikan batasan FoS yang  aman  ( FoS  > 1,3).  Kondisi  material  disposal  dengan  kondisi undrained juga menjadi faktor dalam penentuan slope stability analysis. Rekomendasi geoteknik adalah membuat counterweight pada zona rawa disposal OPD Lowwall sisi utara agar kapasitas dapat dioptimalkan lagi dengan tambahan kapasitas 900 kbcm di RL+35 – RL+80 dengan overall slope 5 0 . Tahapan awal adalah membuat parit yang mengelilingi  zona  rawa  untuk release aliran creek dari  timur  ke  barat.  Kemudian dimulai dari utara pekerjaan cut dan remove material soft dengan ketebalan 4 m di RL+26 sebanyak 45 kbcm di zona rawa. Pekerjaan cut diikuti pekerjaan fill secara paralel dengan material fill yaitu hard clay. Pekerjaan fill dilakukan dengan ketinggian per 3 m dari base RL+26 sampai RL+35 sebanyak 87.600 bcm.
Kata  kunci: disposal,  FoS, overall slope, counterweight, cut, fill
Keywords: disposal, FoS, overall slope, counterweight, cut, fill

## ABSTRACT
The mining operation plan of PT Barasentosa Lestari (BSL),  Sinarmas  Mining  in  2022  is  located  in  Belani Block  which  has  2  (two)  pits  namely  Pinang  pit  and Satelit pit and 3 (three) disposals namely OPD Lowwall disposal,  OPD  Highwall  disposal  and  IPD  Satelit disposal.  The  characteristics  of  the  OPD  Lowwall disposal site on the north side is  a swamp zone with high  water  content.  With  the  characteristics  of  the swamp material, the stockpiling process in this area will trigger swamp and stockpile movements that have an impact  on  safety,  environmental,  production  aspects and will also have an impact on the company's external and image. Therefore, proper planning and handling is required  to  optimize  the  volume  capacity  of  the disposal. Geotechnical analysis was carried out on the OPD  Lowwall  disposal  optimization  plan  with  a preliminary  investigation  of  the  swamp  zone  backfill base using the CPTu test to determine insitu strength, zones  of  excess  pore  pressure,  soft  material boundaries and consolidation  rates  to  provide  a  safe FoS limit (FoS > 1.3). The undrained condition of the disposal  material  is  also  a  factor  in  determining  the slope stability analysis. The geotechnical recommendation  is  to  make  a  counterweight  in  the swamp zone of the OPD Lowwall disposal on the north side so that the capacity can be optimized again with an additional capacity of 900 kbcm at RL+35 - RL+80 with an overall slope of 50. The initial stage is to make a trench around the swamp zone to release the creek flow from east to west. Then starting from the north, cut and  remove  soft  material  with  a  thickness  of  4  m  at RL+26 totaling 45 kbcm in the swamp zone. The cut
work  was  followed  by  fill  work  in  parallel  with  the  fill material,  namely  hard  clay.  Fill  work  was  carried  out with a height of 3 m from base RL+26 to RL+35 totaling 87 kbcm.

## PENDAHULUAN
Rencana  operasi  penambangan  PT.  Barasentosa Lestari  (BSL),  Sinarmas  Mining  pada  tahun  2022 berada di Blok Belani yang terdapat 2 (dua) pit yaitu pit Pinang  dan  pit  Satelit  dan  3  (tiga)  disposal  yaitu disposal  OPD Lowwall ,  disposal  OPD Highwall dan disposal  IPD Satelit.  Tantangannya  ada  di  jenis material Overburden  (OB) yang  kategorinya very low sampai medium  strength dan  area  bukaan  disposal yang terbatas. Berangkat dari tantangan tersebut maka yang salah satu potensial bisa dilakukan penambahan kapasitas  disposal  adalah  dengan lift  up  disposal Lowwall sisi  utara  yang  belum  diaktifkan  kembali. Kondisi disposal  Lowwall sisi  utara  mengalami pergerakan horisontal 0,974 m resultant displacement dari hasil monitoring prisma geoteknik sebelum di lift up karena  karakteristik  lokasi  tersebut  merupakan  zona rawa  dengan  kandungan  air  yang  tinggi.  Setelah kejadian  tersebut  maka  ditambahkan  monitoring extensometer  oleh  tim  geoteknik  BSL.  Proses penimbunan di area ini akan memicu pergerakan rawa dan  timbunan  yang  berdampak  terhadap  aspek keselamatan,  lingkungan,  produksi  dan  juga  akan berdampak  kepada  eksternal  dan  citra  perusahaan. Sehingga  dibutuhkan  perencanaan  dan  penanganan yang  tepat  agar  kapasitas  volume disposal bisa optimal.
Analisis tim geoteknik BSL dilakukan terhadap rencana optimalisasi disposal OPD Lowwall
dengan pendahuluan  investigasi  base  timbunan  zona  rawa menggunanakan  uji CPTu untuk  mengetahui insitu strength , zona tekanan pori yg berlebih (zones of excess pore pressure) batas material soft serta laju konsolidasi untuk memberikan batasan FoS yang aman ( FoS 1,3). Kondisi material disposal dengan kondisi undrained juga menjadi faktor dalam penentuan slope stability analysis . Rekomendasi  tim  geoteknik  geoteknik  BSL  adalah
membuat counterweight pada zona rawa disposal OPD Lowwall sisi utara agar kapasitas dapat dioptimalkan lagi di RL+40 – RL+80. Counterweight meliputi pekerjaan cut dan remove material soft dengan  ketebalan  4  m  di RL+26  di  zona  rawa  kemudian    diikuti  pekerjaan fill secara  paralel  dengan  material fill yaitu hard  clay. Pekerjaan fill dilakukan dengan ketinggian per 3 m dari base RL+26  sampai  RL+35. Counterweight wajib dibentuk  terlebih  dahulu  sebelum  disposal lift  up ke RL+40 – RL+80.
Gambar 2. Analisis Geoteknik terhadap Disposal OPD  Lowwall Sisi Utara
METODOLOGI PENELITIAN Redesign Tim mine plan BSL membuat redesain yearly plan yang merupakan  batas  terluar Life  of  Mine  (LOM) dari disposal  OPD  Lowwall sisi  utara  berdasarkan rekomendasi  tim  geoteknik  BSL.  Desain  awal
(DSP_LOM_V5)  sisi  utaranya  mengikuti  aktual topografi  pada  elevasi  +30  sampai  +70  sebelum progress  disposal dihentikan  karena  adanya pergerakan
berdasarkan data
monitoring menggunakan extensometer dan  prisma  dari  tim geoteknik BSL .
Gambar 3. Redesign DSP_LOM_V5_R1 dan Long Section

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70
Redesign dibuat  dengan  nama  DSP_LOM_V5_R1 dengan  adanya  penambahan  volume  kapasitas disposal  OPD  Lowwall sisi  utara  sebesar  900  kbcm. Redesign dibuat  dengan  nama  DSP_LOM_V5_R1 yaitu meliputi pembuatan desain counterweight dengan bentuk seperti trapesium dengan rata-rata panjang dari utara ke selatan 120 m, lebar dari timur ke barat 100 m dan  luas  1,2  Ha.  Kemudian  di  sisi  selatan  atasnya diikuti lift up di RL+40 – RL+80 dengan berm RL+40
selebar  60  m, berm RL+50  selebar  60  m  dan berm RL+70  selebar  70  m.  DSP_LOM_V5_R1  memiliki penambahan volume kapasitas disposal OPD Lowwall sisi utara sebesar 900 kbcm. Untuk yearly  design  2023 dengan  nama DSP_2022_V1_R1  yang  mengikuti  LOM  design DSP_LOM_V5_R1  adalah  sampai lift  up RL+40 – RL+60  dengan  penambahan  volume  kapasitas  di disposal OPD Lowwall sisi utara sebesar 530 kbcm.
Gambar 4. Desain DSP_2022_V1_R1 dan Long Section

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70

## Rencana Tahapan
Setelah  membuat redesign ,  tim mine  plan BSL  juga membuat  rencana  tahapan  dan time  table untuk pembentukan counterweight RL+35 dan lift up RL+40 – RL+80 yang terdiri dari 7 tahap. Tahap  1  adalah  perbaikan  dan  pembentukan  akses
RL+70 - RL+30 dengan panjang 250 m dan lebar 18 m serta pemasangan 1 line culvert menggunakan 1 unit dozer D85SS  dan  1 unit  excavator PC200.  Tahap  2 membentuk perimeter  ditch (parit  keliling)  sepanjang 330 m dengan cut sebesar 800 bcm untuk release air dari  sisi  timur  yang  merupakan creek ke  barat  dari counterweight menggunakan 1 unit excavator PC200.
Gambar 6. Tahap 1 dan 2 dari Pembentukan Counterweight
Tahap 3 adalah persiapan akses menggunakan 1 unit dozer D85SS dan 1 unit grader dan lanjut pekerjaan cut material soft sedalam 4 m ke RL+26 dimulai dari sisi timur  utara counterweight menggunakan  1 unit excavator Kobelco  330  &  4  unit  DT  Hino  30  ton. Material  soft  di  remove  ke  disposal  OPD  Lowwall RL+70 sesuai rekomendasi tim geoteknik BSL. Jarak angkut  pemindahan  material  soft  adalah  1.100  m. Tahap  4  adalah fill material  hard  clay    ke  RL+31 – RL+35 dari pit dan paralel lanjut cut sedalam 4 m ke RL+26 sisi selatan barat. Tahap 5 adalah paralel lanjut cut sedalam 4 m sisi selatan barat. Tahap 6 adalah fill material hard clay ke RL+31 sampai hit ke topo aktual
selatan  dan  tahap  7  adalah fill material hard clay ke RL+35 sampai hit ke topo aktual selatan. Pekerjaan cut dilaksanakan  hanya  di  shift  pagi  dengan  jumlah cut sebanyak 45.800 bcm dan pekerjaan fill dilaksanakan di shift pagi dan malam dengan  menyesuaikan fleet di pit yang loading material hard clay dengan jumlah fill sebanyak 87.600 bcm. Durasi keseluruhan pekerjaan yang direncanakan adalah 13 minggu yaitu minggu ke- 8 sampai ke-20 2022. Disiapkan juga 1 unit pompa Loncin LC50 & pipa hose sepanjang 100 m dengan kapasitas 35 m 3 /jam sebagai alat pendukung saat pekerjaan cut material soft .

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70
Gambar 8. Tahap 4 dan 5 dari Pembentukan Counterweight
Gambar 9. Tahap 6 dari Pembentukan Counterweight
Gambar 10. Tahap 7 dari Pembentukan Counterweight Tabel 1. Forecast Jam Hujan dan Curah Hujan 2022
2022 Forecast Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Agu-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Rain Hours 127 122 123 101 73 66 78 71 119 107 112 Rain Fall (mm) 403 330 349 246 143 102 153 131 315 281 290

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70

## Tabel 2. Rencana Tahapan Pembentukan Counterweight

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksekusi  pembentukan counterweight dilaksanakan oleh  tim operation BSL  dengan  mengikuti  rencana tahapan  yang  dibuat  oleh  tim mine  plan BSL  dan
dimonitoring  oleh  tim  geoteknik  BSL.  Tahap  1  yaitu perbaikan dan pembentukan akses RL+70 - RL+30 dan pemasangan  1 line  culvert berjalan  lancar  sesuai rencana.

## Gambar 11. Pembentukan Parit Keliling Dari Counterweight
Saat eksekusi pekerjaan cut tahap 2 - 7 ternyata aktual di  lapangan  berbeda  dengan  di  rencana  yang kedalaman material soft di beberapa segmen ada di 5 - 6 m berdasarkan data tim survey BSL. Oleh karena itu maka  volume cut dan fill aktual  lebih  besar  daripada rencana  yaitu  untuk  jumlah  volume cut aktual  52.300 bcm dan jumlah volume fill aktual 94.100 bcm. Durasi pekerjaanpun  menjadi  lebih  panjang  dari  13  minggu menjadi 16 minggu dengan pekerjaan selesai di minggu ke-23 2022.
Tidak ada pergerakan dari data monitoring tim geoteknik BSL  selama  proses  pembentukan counterweight dari awal  sampai  akhir  dan  bahkan  sampai  proses lift  up RL+40 – RL+60 disposal  OPD  Lowwall sisi  utara. Material OB yang  lift  up  adalah hard  clay karena merupakan  tepi  /  kaki  dari disposal  LOM berdasarkan rekomendasi geoteknik.
Feb
Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Stage 1 - Access Preparation 250 m 250 - - - - - - - - - - - - 250
1 line 1 - - - - - - - - - - - - 1 Stage 2 - Construct Perimeter Ditch - 800 bcm 200 400 200 - - - - - - - - - - 800 Stage 3 - Original Mud Removal - 8300 bcm - - 8.300 - - - - - - - - - - 8.300 13000 bcm - - 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 - - - - 13.000 Stage 4 - Fill to RL35 - 28000 bcm - - 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 - - - - 28.000 12000 bcm - - - - - 3.000 6.000 3.000 - - - - - 12.000 Stage 5 - Fill Cut Material West o RL31 - 21600 bcm - - - - - - - - 11.600 10.000 - - - 21.600 10000 bcm - - - - - - - - 5.000 5.000 - - - 10.000 Stage 6 - Fill Cut Sliding East to RL31 - 21000 bcm - - - - - - - - - 11.000 10.000 - - 21.000 10000 bcm - - - - - - - - - 5.000 5.000 - - 10.000 Stage 7 - Fill All Counter Weight to RL35 - 17000 bcm - - - - - - - - - - 4.000 10.000 3.000 17.000 Total Cut 45800 bcm Total Fill 87600 bcm
Mar
Apr May b. Continue cut sliding area per block 40 m
Fill of All cut area to RL35
b. Cut 4m to sliding material to meet proper base material
a. Fill Previous Cut area to RL31 b. Continue cut sliding area until meet proper material
a. Fill Previous cut area to RL31
Construct (cut) to perimeter Ditch a. Prepare DT Access by dozer & grader b. Start cut /loading from east side a. Fill of Cut Area to RL35
2022 Total a. Construct Access by excavator b. Install culvert
Activity Quantity Unit

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70
Gambar 12. Proses Fill Sisi Utara Timur dan Cut Sisi Utara Barat Gambar 13. Proses Fill RL+35 Sisi Utara dan Cut Sisi Selatan

## Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70
Gambar 14. Finalisasi Fill RL+35 Gambar 15. Proses Lift Up RL+40 – RL+60
Tabel 3. Rencana dan Aktual Tahapan Pembentukan Counterweight Feb Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23 Stage 1 - Access Preparation 250 m Plan 250 - - - - - - - - - - - - - - - 250 Actual 250 - - - - - - - - - - - - - - - 250
1 line Plan 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Actual 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 Stage 2 - Construct Perimeter Ditch -
800 bcm Plan 200 400 200 - - - - - - - - - - - - - 800
Actual 250 550 - - - - - - - - - - - - - - 800 Stage 3 - Original Mud Removal -
8300 bcm Plan - - 8.300 - - - - - - - - - - - - - 8.300 Actual 1.000 3.000 4.300 - - - - - - - - - - - - - 8.300 13000 bcm Plan - - 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 - - - - - - - 13.000 Actual - - 200 400 1.600 3.300 3.196 4.304 - - - - - - - - 13.000 Stage 4 - Fill to RL35 - 28000 bcm Plan - - 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 4.000 3.000 - - - - - - - 28.000 Actual - - - - 2.000 3.200 2.786 5.914 2.000 4.100 5.100 3.900 - - - - 29.000 12000 bcm Plan - - - - - 3.000 6.000 3.000 - - - - - - - - 12.000 Actual - - - - - - 2.000 2.000 - 2.200 2.700 2.500 1.600 - - - 13.000 Stage 5 - Fill Cut Material West o RL31 - 21600 bcm Plan - - - - - - - - 11.600 10.000 - - - - - - 21.600 Actual - - - - - - - - 4.000 4.000 4.300 4.200 4.800 1.200 - - 22.500 10000 bcm Plan - - - - - - - - 5.000 5.000 - - - - - - 10.000 Actual - - - - - - - - 3.000 2.900 - 3.700 3.800 1.600 - - 15.000 Stage 6 - Fill Cut Sliding East to RL31 - 21000 bcm Plan - - - - - - - - - 11.000 10.000 - - - - - 21.000 Actual - - - - - - - - 2.400 - - - 8.950 5.750 6.720 - 23.820 10000 bcm Plan - - - - - - - - - 5.000 5.000 - - - - - 10.000 Actual - - - - - - 5.700 - - - - - 1.150 1.470 2.180 - 10.500 Stage 7 - Fill All Counter Weight to RL35 - 17000 bcm Plan - - - - - - - - - - 4.000 10.000 3.000 - - - 17.000 Actual - - - - - - - - - - - - - 2.800 4.370 11.610 18.780 bcm Plan 45.800 bcm Actual 52.300 bcm Plan 87.600 bcm Actual 94.100 Mar
Apr
May
Total Cut Total Fill b. Continue cut sliding area per block 40 m Fill of All cut area to RL35 b. Cut 4m to sliding material to meet proper base material a. Fill Previous Cut area to RL31 b. Continue cut sliding area until meet proper material a. Fill Previous cut area to RL31 Construct (cut) to perimeter Ditch a. Prepare DT Access by dozer & grader b. Start cut /loading from east side a. Fill of Cut Area to RL35 2022 Total a. Construct Access by excavator b. Install culvert Activity Quantity Unit Control
Indonesian Mining Professionals Journal Volume 5, Nomor 2, November 2023: 61 - 70
Gambar 16. S-Curve dari Rencana dan Aktual Tahapan Pembentukan Counterweight

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:
1. Tim  geoteknik  BSL  membuat  analisis  dan rekomendasi  terkait  adanya  pergerakan  dan belum  aktifnya  lagi disposal  OPD  Lowwall sisi utara dengan membuat counterweight RL+35 dan lift up RL+40 - RL+80 dengan FoS > 1,3.
2. Lokasi  counterweight  yang  merupakan  material soft wajib di cut dan remove dengan ketebalan 4 m dengan rata-rata RL+26, kemudian fill dengan material hard clay per 3 m sampai RL+35.
3. Tim mine plan BSL membuat redesign mengikuti rekomendasi  tim  geoteknik  BSL  dengan melakukan lift  up disposal  di  RL+40 – RL+80 dengan tambahan kapasitas 900 kbcm.
4. Eksekusi  dilakukan  oleh  tim operation BSL dengan  bantuan monitoring oleh  tim  geoteknik BSL sepanjang pekerjaan. 5. Selama proses pembentukan counterweight dan lift  up RL+40 – RL+60  tidak  ada  pergerakan berdasarkan data monitoring tim geoteknik.

## DAFTAR PUSTAKA
Hustrulid W, Kuchta M. And Martin R., 2006, Open Pit Mine Planning and Design 3rd Edition, CRC Press. Prof.  Dr.  Ir.  Irwandy  Arif,  M.Sc.,  2021,  Geoteknik Tambang 2nd Edition, Gramedia. Kepmen 1827K/30/MEM/2018, Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, 2018. PT Barasentosa Lestari, SOP Pembuatan Desain Pit dan Disposal. 2019.
PT  Barasentosa  Lestari,  SOP  Pembuatan  Sequence Pit dan Disposal. 2019.
PT  Barasentosa  Lestari,  SOP  Stabilisasi  Disposal. 2022.
PT  Barasentosa  Lestari,  SOP  Pembentukan  Lereng Final Pit dan Disposal. 2022.