ISSN-P : 2775-9653 ISSN-O : 2459-9964
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJA DALAM PEKERJAAN PEMASANGAN BATA RINGAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA POLRES DAN REHABILITASI RUANG KAPOLRES KOTA BANJARBARU
Tania Ananda Tasia Hariyanto Putri, Hendra Cahyadi, dan Tezar Aulia Rachman
Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
Email:irarizqonroyan@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  world  of  construction  services,  labor  productivity  is  one  of  the determining  factors  for  the  success  of  a  development  project.  In  measuring  the level  of  labor  productivity  there  are  various  ways,  one  of  which  is  by  direct observation in the field by looking at the work of each worker.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  coefficient/index  value  of the  workers  in  the  brick  wall  laying  work  cycle  in  the  Polres  Multipurpose Building  Development  project  and  the  Kapolres  Room  Rehabilitation  project  in Banjarbaru  City  and  to  determine  the  coefficient  comparison  of  bricklaying workers  in  the POLRES Multipurpose Building Construction project  and Spatial Rehabilitation  The  Banjarbaru  City  Police  Chief  when  compared  with  the  2022 Work Unit Price Analysis (AHSP). This research was conducted by observing the productivity level of 4 light brick laying workers.
From  the  data  analysis  that  has  been  done,  it  can  be  seen  that  the coefficient  or  index  of  masons  on  the  work  of  laying  red  brick  walls  on  the construction  project  of  the  Banjarbaru  Police  Multipurpose  Building  and Kapolres  Room  Rehabilitation  has  an  average  of  0.064  OH.  Meanwhile,  the coefficient or masonry index according to Minister of Public Housing and Public Housing Regulation No. 1 of 2022 is 0.13 OH. This means that the coefficient or index value of the carpenter's data from the field is smaller in value compared to the coefficient or index in Regulation of the Minister of Public Affairs and Public Housing No. 1 of 2022. The percentage comparison of the coefficient or index of the masonry is obtained 0.066.
Keywords : Labor productivity, brick wall masonry, worker coefficient, Work Unit Price Analysis

## 1. PENDAHULUAN
Pekerja  menjadi  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  sebuah pekerjaan kontruksi. Hal tersebut dikarenakan pada suatu proyek kontruksi adalah pekerjaan  yang  perlu  pekerja  danbanyak  item  pekerjaan  yang  dikerjakan  secara manual.  Bahkan  tenaga  kerja  memiliki  pengaruh  besar  pada  porsi  biaya  di  suatu proyek  tersebut.sering  kali  terjadi  kegiatan  pada  proyek  kontruksi  mengalami kendala  keterlambatan  dalam  pelaksanaan  nya  atau  tidak  sesuai  jadwal  yang ditetapkan  pada  perjanjian  kontrak  kerja.  Faktor  produktivitas  dari  tenaga  kerja dalam suatu kegiatan proyek, menjadi salah satu faktor keterlambatan pada suatu proyek  (Kodri  dkk,  2018).  Secara  umum,  produktivitas  adalah  hubungan  antara masukan  atau input dan  luaran  atau output dari  suatu  sistem  produktif.  Jika masukan  lebih  sedikit  digunakan  untuk  jumlah  luaran,  maka  produktivitas  akan naik (Kodri dkk, 2018).
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  Serbaguna Polres  dan  Rehabilitasi  Ruang  Kapolres  Kota  Banjarbaru.  Dari  pengamatan lapangan  terlihat  produktivitas  pekerja  bangunan  khususnya  pada  pemasangan dinding  bata  ringan  dirasa  cukup  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  pelaksanaan  waktu pekerjaan  yang  tidak  melebihi  dari  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Namun  apakah produktivitas  pekerja  tersebut  lebih  tinggi  atau  lebih  endah  dari  standar,  hal tersebut  belum diketahui. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  untuk mengetahui nilai indeks atau koefisien tenaga kerja pemasangan bata ringan pada Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Polres dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Kota Banjarbaru.

## 2.    TINJAUAN PUSTAKA
Pustaka  yang  dikumpulkan  adalah  pengertian-pengertian  dari  proyek konstruksi,  pengertian  tenaga  kerja  secara  umum  dan  tata  cara  perhitungan produktivitas tenaga kerja di lapangan.
ISSN-P : 2775-9653 ISSN-O : 2459-9964

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  pada  penelitian  ini  yaitu  pada  Pembangunan  Gedung  Serba  Guna POLRES  dan  Rehabilitas  Ruang  Kapolres  Kota  Banjarbaru.  Lokasi  penelitian pada  proyek  tersebut  dipilih  karena  pada  pelaksanaan  pembangunan  struktur terdapat  indikasi  produktivitas  daritenaga  kerja  pekerjaan  struktur  tepatnya  pada pekerjaan  pembesian  kurang  maksimal.  Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan terhadap pekerja pada  pekerjaan pembesian atau penulangan pada Pembangunan Gedung  Serba  Guna  POLRES  dan  Rehabilitas  Ruang  Kapolres  Kota  Banjarbaru dilapangan.  Hasilnya  akan  dipakai  sebagai  evaluasi  terhadap  efektivitas (produktivitas) pekerja pada sikluspekerjaan tersebut.
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  pada  hari  Senin  –  Kamis    yaitu  pukul 08.00-16.00  WITA,  dengan  waktu  istirahat  pukul  12.00-13.00  WITA  .  Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 .

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber : Google Maps, 2023

## 3.2 Sumber Data
Berdasarkan  sumber,  maka  data  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  langsung dari  sumber  pertama  lewat  pengamatan  langsung  pada  objek  penelitian.  Data primer pada penelitian ini adalah hasil pengamatan produktivitas pekerja pasangan
ISSN-P : 2775-9653 ISSN-O : 2459-9964
dinding  bata  ringan.  Data  Sekunder  didapat  melalui  pengumpulan  data  terkait produktivitas baik dari buku maupun jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian. Data  sekunder  juga  bisa  didapat  dari  pihak  pelaksana  yaitu  kontraktor.  Data sekunder  dimaksud  dapat  berupa  jadwal  pelaksanaan,  gambar  kerja,  dan  data tenaga kerja.

## 3.3 Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Waktu yang diperlukan adalah delapan (8) hari pengamatan.
2. Jumlah tenaga kerja pemasangan dinding bata  ringan adalah sebanyak  empat (4) orang.
3. Data  berupa  jumlah    pekerja  pasangan  dinding  bata  ringan  dan  jumlah kubikasi pemasangan bata ringan per hari.
4. Dengan didapatnya hasil produktivitas rata-rata m 2 /hari maka bisa didapatkan seberapa  besar  nilai  koefisien  produktivitas  tenaga  kerja  pasangan  dinding bata ringan.
5. Mendapatkan  perbandingan  nilai  koefisien  produktivitas  di  lokasi  proyek  dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Profil Tenaga Kerja
Profil  tukang  yang  diamati  meliputi  nama,  umur,  pengalaman  kerja,  dan tiingkat  pendidikan.  Dari  hasil  penelitian  terdapat  4  orang  pada  pekerjaan pasangan  dinding  bata  ringan.  Berikut  ini  adalah  data  profil  tukang  pemasangan bata  ringan.  Dimana  dua  orang  tukang  batu/pekerja  pemasangan  bata  ringan dilayani oleh satu orang pembantu/pelayan.
Tabel 1 Data Profil Tukang Pemasangan Dinding Bata Ringan
No Nama Tukang Usia (th) Pengalaman (th) Pendidikan 1 Agus 55 5 SMP 2 Sukri 48 7 SMP 3 Badar 50 8 SD 4 Jani 43 6 SMA

## 4.2 Data Produktivitas Tenaga Kerja
Hasil observasi pemasangan dinding bata ringan dapat dilihat pada Tabel 2 Tabel 2 Data Hasil Observasi Lapangan
Hasil Pengamatan pemasangan bata ringan (m 2 /hari) No Nama Tukang Hari Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Agus 15,6 14,8 16,2 15 16,2 14,8 14,2 14,8 2 Sukri 14,8 16,2 15,2 16 15,6 15,6 15 15 3 Badar 16,5 16 14,4 14,8 16,2 14,7 14 15,5 4 Jani 13,5 15,5 15 15 15,5 14,8 16,4 14,7 Contoh perhitungan dapat dilihat sebagai berikut.
Hari ke 1 = ( 15,6 + 14,8 + 16,5 + 13,5) / 4 = 15,1 m 2 /hari
Hari ke 2 = (14,8 + 16,2 + 16 + 15,5) / 4 = 15,6 m 2 /hari Hari ke 3 = (16,2 + 15,2 + 14,4 + 15) / 4 = 15,2 m 2 /hari
Hari ke 4 = (15 +16 + 14,8 + 15) / 4 =15,2  m 2 /hari
Hari ke 5 = (16,2 + 15,6 + 16,2 + 15,5) / 4 = 15,8 m 2 /hari Hari ke 6 = (14,8 + 15,6 + 14,7 + 14,8 ) / 4 = 14,97 m 2 /hari
Hari ke 7 = (14,2 + 15 + 14 + 16,4) / 4 = 14,9  m 2 /hari Hari ke 8 = (14,8 + 15 + 15,5 + 14,7) / 4 = 15,0  m 2 /hari

## 4.3 Data Koefesien Pekerjaan Pasang Dinding Bata Ringan
Langkah  langkah  untuk  mendapatkan  data  koefisien  pekerja  pasangan dinding bata ringan adalah sebagai berikut.
Hari 1 ( 17 July 2022)
Diketahui:
- Produktivitas Hari 1 = 15,1 m 2 /hari
- Jumlah Tukang = 1 Orang
Sehingga nilai koefesien pada hari ke 1 adalah sebagai berikut.
- Koefesien tukang = 1 / 15,1 = 0,066 OH
Perhitungan tersebut di atas diulangi lagi untuk perhitungan pada hari ke 2 hingga hari ke 8.
Nilai rata rata koefisien pekerjaan pemasangan dinding bata ringan selama 8 hari dapat dilihat pada data berikut ini.
 Koefesien tukang
= ( 0,066 + 0,064 + 0,065 + 0,065 + 0,063 + 0,067 + 0,067 + 0,062) / 8 =  0,064 OH
Untuk  rekap  perhitungan  koefisien  tukang  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 berikut ini.
Tabel 3 Perhitungan Koefisien Tukang Waktu Koefesien ( OH) Tukang Hari 1 0,066 OH Hari 2 0,064 OH Hari 3 0,065 OH Hari 4 0,065 OH Hari 5 0,063 OH Hari 6 0,067 OH Hari 7 0,067 OH Hari 8 0,062 OH Rekap 0,064 OH
Maka  didapatkan  nilai  koefesien  tukang  pada  proyek  pembangunan Gedung  Serbaguna  Polres  Banjarbaru  Dan  Rehabilitas  Ruang  Kapolres  rata-rata sebesar 0,064 OH.

## 4.4  Perbandingan Koefesien
Pada  analisa  mengunakan  Permen  PUPR    No  1  Tahun  2022  tercantum untuk  mengerjakan  1m 2 pekerjaan  pasang  bata  ringan  didapat  nilai  0,13  OH. Maka  perbandingan  antara  koefisien  lapangan  dan  Permen  PUPR  No.1  Tahun 2022. dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Perbandingan Koefesien Pekerja Dinding Bata Ringan Antara

## Lapangan dan Permen PUPR
Nilai  koefisien  menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  No.1  Tahun  2022  adalah  0,13  OH  .  Artinya  nilai  koefisien yang didapat dari  lapangan lebih kecil dibandingkan dengan koefisien Peraturan Mentri Umum dan Perumahan Rakyat No.1 Tahun 2022. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  produktivitas  lapangan  lebih  baik  dari  produktivitas berdasarkan Permen PUPR 2022.

## KESIMPULAN
1. Ada  empat  orang  pekerja  pada  pekerjaan  dinding  bata  ringan  Pembangunan Gedung  Serba  Guna  POLRES  dan  Rehabilitas  Ruang  Kapolres  Kota Banjarbaru.
2. Koefisien atau indeks tukang pada pekerjaan dinding bata ringan pada proyek pembangunan  Gedung  Serbaguna  Polres  Banjarbaru  Dan  Rehabilitas  Ruang Kapolres rata-rata sebesar 0,064 OH.
3. Koefisien  tukang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  No.1  Tahun  2022  adalah  0,13  OH.  Dengan  demikian produktivitas  lapangan  lebih  baik  dari  produktivitas  berdasarkan  Permen PUPR 2022.
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 Permen pu 2022 selisih

## DAFTAR PUSTAKA
Ivan,  P.,  Sampurna,  S.,  Pintardi,  H.,  &  Ratnawidjaja,  S.. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Produktivitas  Pekerja  Dalam  Bidang  Konstruksi  Di Surabaya . Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil, 7(1), 258-264, 2018. Kodri, I., Fitriani, H., & Juliantina, I. Analisis Pengaruh Pelatihan Dan Sertifikasi Terhadap  Produktivitas  Pekerja . Media  Komunikasi  Teknik  Sipil, 24(1), 9-19, 2018
Lingga,  RYS. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Produktivitas  Pekerja  Pada Proyek  Konstruksi  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  (Doctoral Dissertation, UAJY). 2017
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Perkiraan  Biaya Pekerjaan  Konstruksi  Bidang  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat. 2022
Riasiska,  S.,  Bahrul,  A.,  &  Zuherna,  M. Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Produktivitas  Pelaksanaan  Proyek  Konstruksi  Di  Kota Sungai Penuh . (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta). 2021
Siagian,  Sondang  P.  2019. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta.  Bumi Aksara. 2019