Walisongo Journal of Information Technology , Vol. 4 No. 1 (2022) 53-62 DOI : http://dx.doi.org/10.21580/wjit.2022.4.1.12292 Copyright © 2022 WJIT : Walisongo Journal of Information Technology

## DESAIN KURIKULUM MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI UIN WALISONGO MENGGUNAKAN CRITICAL PATH METHOD (CPM)
Nur Cahyo Hendro Wibowo, Masy Ari Ulinuha, Khusnul Amalia, Falis Yusuf Hassan, Hasyim Yahya Universitas Islam Negeri Walisongo
nur_cahyo@walisongo.ac.id, ulinuha@walisongo.ac.id, khusnul_amalia@walisongo.ac.id, falis_yusuf@walisongo.ac.id, hasyim_yahya@walisongo.ac.id

## Abstract
The 2018 and 2020 curriculum designs state that students must take a total of 144 credits, one of which is to achieve graduates on time by using the Critical Path Method (CPM), where this method can explain and describe in detail or in detail step by step in taking courses while also describing the risks. failure using the Critical Path Method (CPM). The critical path method models all courses in the form  of  an  interconnected  network.  In  this  approach,  the  duration  of  travel  time  for  all  courses  is known. After the scheduling input is complete, a network chart between courses can be created.
In the 2018 curriculum of the course network, it can be seen that all lecture activities end on February  4,  2022.  This  means  that  the  class  of  2018  students  are  scheduled  to  graduate  before semester VIII begins, precisely on February 4, 2022. Thus, all lecture activities take eight semesters until students graduate. More precisely, the duration of all lecture activities is 1265 days. In the 2020 curriculum, the start time for lecture activities in semester I is on August 23, 2021. From the course network  chart,  it  can  be  seen  that  all  lecture  activities  end  on  February  21,  2025.  This  means  that students of the class of 2021 are scheduled to graduate in semester VIII, to be exact on February  21 2025, all lecture activities take eight semesters until students graduate. More precisely, the duration of all lecture activities is 1279 days.
Key Words : Curriculum, Critical Path Method (CPM)

## Abstrak
Desain  kurikulum  2018  dan  2020  menyebutkan  mahasiswa  harus  menempuh  total  144  SKS, salah  satu  untuk  mencapai  lulusan  tepat  waktu  dengan  menggunakan Critical  Path  Method  (CPM), dimana metode ini dapat menjelaskan dan menggambarkan dengan rinci atau detail tahap demi tahap dalam  pengambilan  matakuliah  sekaligus  menggambarkan  juga  resiko  kegagalan  dengan menggunakan Critical  Path  Method  (CPM). Metode  jalur  kritis  memodelkan  semua  mata  kuliah dalam bentuk jaringan yang saling terhubung.
Pada kurikulum 2018 jaringan  mata kuliah dapat diketahui bahwa seluruh  kegiatan perkuliahan berakhir  pada  4  Februari  2022.  Berarti,  mahasiswa  angkatan  2018  dijadwalkan  lulus  sebelum semester  VIII  dimulai,  tepatnya  pada  tanggal  4  Februari  2022.  Dengan  demikian,  seluruh  kegiatan perkuliahan  membutuhkan  waktu  delapan  semester  sampai  mahasiswa  lulus.  Lebih  tepatnya,  durasi seluruh  kegiatan  perkuliahan  adalah  1265  hari.  Pada  kurikulum  2020  Waktu  mulai  kegiatan perkuliahan  di  semester  I  adalah  pada  tanggal  23  Agustus  2021.  Dari  bagan  jaringan  mata  kuliah dapat  diketahui  bahwa  seluruh  kegiatan  perkuliahan  berakhir  pada  21  Februari  2025.  Berarti, mahasiswa  angkatan  2021  dijadwalkan  lulus  pada  semester  VIII,  tepatnya  pada  tanggal  21  Februari 2025,  seluruh  kegiatan  perkuliahan  membutuhkan  waktu  delapan  semester  sampai  mahasiswa  lulus. Lebih tepatnya, durasi seluruh kegiatan perkuliahan adalah 1279 hari.
Kata Kunci : Kurikulum, Critical Path Method (CPM)

## A. Latar Belakang
Pendidikan  nasional  perguruan  tinggi mencetak sarjana yang handal, serta berkompeten  susuai  dengan  program  study yang telah diambil oleh mahasiswa. Universitas Islam Negeri Walisongo semarang khususnya  fakultas  sains  dan  teknologi mempunyai  Sembilan  program  studi,  prodi Pendidikan  matematika,  prodi  pendidikan biologi,  prodi  pendidikan    Fisika,  prodi Pendidikan  Kimia,  prodi  kimia,  prodi  fisika, prodi  biologi  dan  yang  terakhir  prodi Teknologi informasi.
Delapan  prodi  di  fakultas  sains  dan teknologi  lahir  seiring  perubahan  dari  IAIN Walisongo  ke  Universitas  Islam  Negeri Walisongo  pada  tahun  2015,  Program  studi yang  ke  Sembilan  yaitu  Teknologi  Informasi dibawah fakultas sain dan teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo lahir pada tahun  2018.  Penerimaan  mahasiswa  baru pertama pada di buka pada tahun 2018 melalui jalur  SBMPTN  dan  jalur  mandiri,  program studi  teknologi  informasi  telah  menerima  32 mahasiwa, pada tahun 2019 telah menerima 60 mahasiswa    dan  pada  tahun  2020  telah menerima 70 mahasiswa, untuk rencana tahun 2021 akan menerima 105 mahasiswa, sehingga total sebanyak 162 mahasiswa.
Berdasarkan  kurikulum  yang  udah ditetapkan dan yang telah di sahkan oleh senat
pergiruan  tinggi  Universitas  Islam  Negeri, menetapkan mahasiswa program studi Teknologi  Informasi  Universitas  Islam  Negeri Walisongo harus menyelesaikan 144 Sks, yang harus ditempuh dalam waktu empat tahun atau delapan  semester.  Dalam  rencana  stategik (renstra)  program  studi  teknologi  informasi menyebutkan  bahwa  mahasiswa  diharapkan ada  40  %  mahasiswa  lulus  tepat  waktu  dalam kurun  waktu  4  tahun,  untuk  itu  perlu  desain kurikulum  yang  tepat  dan  dapat  mencapai mahasiswa lulus dalam waktu 4 tahun.
Desain  kurikulum  mata  kuliah  yang menyebutkan mahasiwa harus menempuh total 144  SKS  harus  dilakukan  dengan  cermat  dan tepat,  salah satu  untuk  mencapai  lulusan  tepat waktu  dengan  menggunakan  Critical  Path Method  (CPM),  dimana  metode  ini  dapat menjelaskan dan menggambarkan dengan rinci atau detail tahap demi tahap dalam pengambilan matakuliah sekaligus menggambarkan  juga  resiko  kegagalan  jika tidak  menggunakan    Critical  Path  Method (CPM),  Dengan  menggunakan  Critical  Path Method (CPM) diharapkan mahasiswa teknologi  Informasi  Universitas  Islam  Negeri Walisongo  dapat  memprediksi  kelulusan  tepat waktu  dan  sekaligus  rencana  strategik/  rentra prodi teknologi dapat yang membuat mahasiswa  40  %  harus  lulus  tepat  waktu  bisa terlaksana.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka rumusan  masalah  yaitu  Desain  kurikulum mahasiswa Teknologi Informasi UIN Walisongo  lulus  tepat  waktu  Menggunakan Critical Path Method (CPM)

## C. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian kualitaif  yaitu  penelitian  bersifat  dekriptif dengan menggunakan proses dan analisis yang mendalam  terhadap  objek  penelitian  yang disajikan tanpa menggunakan angka.
Sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan  Critical  Path  Method  (CPM) yang  digunakan  dlm  sebuah  managemen projek  dengan  membuat  sebuah jadwal projek serta  membantu  dalam  membuat  penjadwalan
(timeline)  untuk  projek.  Critical  Path  Method (CPM) atau metode jalur kritis meliputi:
1. Mengkategorikan  tiap  tugas  dalam menyelesaikan projek study
mahasiswa  program  studi  Teknokogi Informasi  Universiata  Islam  negeri Walisongo
2. Memperkirakan  durasi  waktu  projek dalam  hal  ini  adalah  penyelesaian
study D. Critical Path Methode (CPM) Critical Path Methode (CPM) merupakan  dasar  dari  sistem  perencanaan  dan
pengendalian  pekerjaan  yang  didasarkan  pada network atau jaringan kerja. CPM yaitu teknik analisa jaringan ( networking ) dengan menggunakan jalur (garis edar) kritis. Menaksir  (memperkirakan)  waktu  dengan pasti  ( deterministic ).  CPM  Bertujuan  untuk mengidentifikasi  garis  edar  (jalur)  kritis sebagai garis edar (jalur) yang berisi kejadian- kejadian  yang  tidak  memiliki  kesenjangan, sehingga  akan  diperoleh:  1).Waktu  mulai  dan selesai  paling  cepat,  2).  Waktu  mulai  dan selesai paling lambat, 3).Waktu penundaan, 4). Total waktu aktivitas/proyek dapat diselesaikan.
CPM  Mempunyai  Manfaat  yaitu  :  1). Memperoleh logika ketergantungan atau logika  kegiatan  proses  pengembangan  sistem. Dapat  mengetahui  bahaya  akan  keterlambatan proses  pengembangan  system.  2).  Dapat dilihat  kemungkinan  perubahan  jalur  proses pengembangan  sistem  yang  lebih  baik  atau lebih ekonomis. 3). Dapat dipelajari kemungkinan  percepatan  dari  salah  satu  atau beberapa  jalur  kegiatan.  4).  Dapat  diketahui batas  waktu  penyelesaian  keseluruhan  proses pengembangan system.
CPM  pertama  kali  digunakan  di  Inggris pada  pertengahan  tahun  50-an  pada  suatu proyek  pembangkit  tenaga  listrik,  kemudian dikembangkan  oleh Intergrated  Engineering Control Group of E.I du Pont de Nemours and Company yang  diprakarsai  oleh  Walker  dan Kelly  jr.  Tahun  1957,  keduanya  dari Reningtone  Rand,Univac  Computer  Division, yang  dinamakan  penjadwalan  jalur  kritis (Critical  Path  Schedulling-CPS) (Tarore, 2002) (dikutip dari Iwawo et al., 2016). Metode  ini  mampu  mengidentifikasi jalur  kritis  pada  sekumpulan  aktifitas  yang
telah ditentukan ketergantungan antar aktifitasnya.  Aktifitas  adalah  sebuah  tugas spesifik  yang  memiliki  satu  hasil  yang  dapat diukur yang memiliki durasi pengerjaannya.(Oliver  de  Weck,  2012  dikutip dari  Dwiretnani  &  Kurnia,  2014).  Menurut Srivastava  (1995:663)  (dikutip  dari  Sugiyarto et  al.,  2013),  CPM  adalah  metode  yang beriorentasi  pada  waktu  yang  mengarah  pada penentuan  jadwal  dan  estimasi  waktunya bersifat  deterministik  (pasti).  Setiap  kegiatan dapat  diselesaikan  lebih  cepat  dari  waktu normalnya  dengan  cara  memintas  kegiatan untuk  sejumlah  biaya  tertentu.  Dengan demikian,  apabila  waktu  penyelesaian  proyek tidak  memuaskan,  beberapa  kegiatan  tertentu dapat  dipintas  untuk  dapat  menyelesaikan proyek dengan waktu yang lebih sedikit.
Dalam  operasionalnya  CPM (Critical Path Methode) digambarkan dengan menggunakan  diagram  anak  panah  untuk menentukan  lintasan  kritis  sehingga  disebut juga metode lintasan kritis.  Metode ini sangat bagus  untuk  merencanakan  dan  mengawasi proyek-proyek serta paling banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang memakai  prinsip  pembentukan  jaringan.  CPM juga  dapat  digunakan  untuk  mengoptimalkan biaya  total  proyek  melalui  pengurangan  atau percepatan  waktu  penyelesaian  total  proyek yang  bersangkutan  (Setiawati  et  al.,  2017). Komponen  komponen  dalam  metode  CPM adalah:
1. Diagram Network.
2. Hubungan antar simbol dan urutan kegiatan.
3. Jalur kritis.
4. Tenggang waktu kegiatan
5. Limit jadwal kegiatan.

## E. Desain Kurikulum Percepatan Kelulusan
Dari  struktur  kurikulum  yang  sudah ditetapkan  untuk  angkatan  2018  dan  2019 maka maka untuk meringankan dan mempercepat kelulusan dapat dilakukan dengan mengubah posisi matakuliah pada tiap- tiap  semester.  Pada  tiap  semester  harus didesain  jumlah  sks  mendekati  24  sks  karena sebagian mahasiswa ada yang bisa mengambil 24 sks dalam tiap semester. Desain perubahan struktur kurikulum sebagai berikut
1. Semester  1,  tidak  ada  perubahan  struktur kurikulum  mahasiswa  semester  pertama
masih  bersifat  paket  dalam  mengambil mata kuliah yang berjumlah 20 sks.
2. Semester  2,  untuk  mata  kuliah  semester  4 dinaikkan pada semester 2, yaitu Keterpaduan  IPTEK  dalam  Islam  dan
Sejarah Peradaban Islam, sehingga semester 2 berjumlah 24 sks.
3. Semester  3,  untuk  mata  kuliah  Sistem Informasi  Manajemen  pada  semester  5 dinaikkan ke semester 3, sehingga semester 2 berjumlah 22 sks.
4. Semester  4,  untuk  mata  kuliah  Etika Profesi,  Kewirausahaan  dan  Interaksi Manusia  dan  Komputer  pada  semester  6
dinaikkan ke semester 4, sehingga semester 4 berjumlah 23 sks.
5. Semester  5,  untuk  mata  kuliah  pilihan  II pada  semester  7  dinaikkan  ke  semester  5, sehingga semester 5 berjumlah 23 sks.
6. Semester  6,  untuk  mata  kuliah  pilihan  III dan  pilihan  IV  pada  semester  7  dinaikkan
ke  semester  5,  sehingga  semester  6 berjumlah 21 sks.
7. Semester  7,  untuk  mata  kuliah  KKN  pada semester  8  dinaikkan  ke  semester  7, sehingga semester 7 berjumlah 8 sks.
8. Semester  8  hanya  masih  tersisa  satu  mata kuliah skripsi
a. Desain  tabel  jaringan Critical  Path Methode (CPM) pada struktur kurikulum  pada  tiap-tiap  mata  kuliah angkatan 2018 dan 2019
Tabel 1. Desain tabel jaringan Critical Path Methode (CPM)
b. Garis Edar struktur kurikulum pada tiap-tiap mata kuliah angkatan 2018-2019.
No Kegiatan Kegiatan Sebelumnya Jangka waktu (Bulan) Nama Kode 1 Semester 1 A - 6 2 Semester 2 B A 6 3 Semester 3 C B,I,J 6 4 Semester 4 D C,K 6 5 Semester 5 E D,L,M,N 6 6 Semester 6 F E,O 6 7 Semester 7 G F,P,Q 6 8 Semester 8 H G,R 6 9 Keterpaduan IPTEK dalam Islam dari Semester 2 I B 0 10 Sejarah Peradaban Islam dari Semester 2 J B 0 11 Sistem Informasi Manajemen dari Semester 3 K C 0 12 Etika Profesi  4 L D 0 13 Kewirausahaan  4 M D 0 14 Interaksi Manusia dan Komputer 4 N D 0 15 Pilihan II  5 O E 0 16 Pilihan II 6 P F 0 17 Pilihan II 6 Q F 0 18 KKN 7 R G 0
c. Desain Garis edar atau jalur
Tabel 2.  garis edar
Garis Edar/Jalur Kejadian Jangka waktu (bulan) A 1-2-3-6-7-9-10-13- 15-16-18-19-22-23- 25-26 6+6+0+6+0+6+0+0+6+0+6+0+6+0+6 = 48 B 1-2-3-5-6-7-8-9-10- 12-15-16-17-18-19- 20-22-23-24-25-25- 26 6+6+0+0+6+0+0+6+0+0+6+0+0+6+0+0+6 +0+0+6 = 48
Dari tabel 2 dapat dijelaskan bahwa banyak sekali kejadian garis edar atau jalur, akan tetapi yang disajikan dalam tabel 2 hanya diambil sample garis edar atau jalur A dan B saja. Dari garis edar A dan B merupakan  garis edar kritis (Critical Path) dan waktu penyelesaian studi 48 bulan atau 4 tahun

## F. Implementasi Penjadwalan Mata Kuliah
Setelah  menentukan  mata  kuliah-mata kuliah prasyarat dan menentukan durasi waktu tempuh  tiap  mata  kuliah,  maka  dilakukan proses  penjadwalan.  Software  ProjectLibre digunakan  untuk  mempermudah  implementasi penjadwalan  ini.  ProjectLibre  merupakan perangkat  lunak  sumber  terbuka  dan  gratis, digunakan untuk manajemen proyek.
Semua mata  kuliah  diinputkan  ke
LibreProject.  Durasi  waktu  tempuh  tiap-tiap
mata kuliah juga diinputkan. Setelah itu, waktu memulai  perkuliahan  ditentukan.  Semua  mata kuliah dalam satu semester yang sama, dimulai pada  saat  yang  bersamaan.  Semester  gasal selalu  dimulai  pada  bulan  Januari,  sedangkan semester genap selalu dimulai pada bulan Juli. Semua mata kuliah prasyarat juga dimasukkan ke  kolom  yang  bersesuaian.  ProjectLibre secara  otomatis  akan  menghitung  waktu selesainya  setiap  mata  kuliah.  Tampilan  input mata kuliah di LibreProject ditunjukkan dalam gambar A.
Gambar A. Input Mata Kuliah di LibreProject
Data input penjadwalan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.
Tabel 3. Data Input Penjadwalan
ID MATA KULIAH DURASI MULAI BERAKHIR PRASYARAT 1 SEMESTER 1 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 2 Pendidikan Pancasila 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 3 Pendidikan Kewarganegaraan 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 4 Bahasa Arab I 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 5 Ulum al-Qur’an 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 6 Dirasah Agama Intensif (DAI) 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 7 Kalkulus 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 8 Dasar-Dasar Pemrograman 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 9 Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 10 Pengantar Teknologi Informasi 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 11 Sistem Operasi 80 days 8/20/18 8:00 AM 12/7/18 5:00 PM 12 SEMESTER 2 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 13 Ilmu Tauhid 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 14 Bahasa Inggris I 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 15 Bahasa Indonesia 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 16 Metode Numerik 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 7 17 Matematika Diskrit 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 18 Fisika Teknik 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 19 Arsitektur dan Organisasi Komputer 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 10 20 Struktur Data dan Algoritma 80 days 2/18/19 8:00 6/7/19 5:00 PM 8
AM 21 Praktikum Struktur Data dan Algoritma 80 days 2/18/19 8:00 AM 6/7/19 5:00 PM 9 22 SEMESTER 3 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 23 Ilmu Fiqh 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 24 Ulum al-Hadis 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 25 Falsafah kesatuan Ilmu 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 26 Bahasa Arab II 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 4 27 Aljabar Linier 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 17 28 Statistika dan Probabilitas 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 29 Sistem Basis Data 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 20 30 Praktikum Sistem Basis Data 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 21 31 Jaringan Komputer 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 11 32 Praktikum Jaringan Komputer 80 days 8/19/19 8:00 AM 12/6/19 5:00 PM 33 SEMESTER 4 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 34 Akhlak/Tasawuf 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 35 Bahasa Inggris II 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 14 36 Keterpaduan IPTEK dalam Islam 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 25 37 Sejarah Peradaban Islam 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 38 Pemrograman Berorientasi Objek 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 20 39 Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 21 40 Pemrograman Web 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 29 41 Praktik Pemrograman Web 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 30 42 Teknik Digital 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 18 43 Praktikum Teknik Digital 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 44 Pengolahan Citra Digital 80 days 2/17/20 8:00 AM 6/5/20 5:00 PM 45 SEMESTER 5 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 46 Rekayasa Perangkat Lunak 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 38 47 Sistem Paralel dan Terdistribusi 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 31 48 Teori Bahasa dan Graph 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 49 Komunikasi Data 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 42 50 Praktikum Komunikasi Data 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 43 51 Kriptografi 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 52 Kecerdasan Buatan 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 53 Sistem Informasi Manajemen 80 days 8/17/20 8:00 12/4/20 5:00
AM PM 54 Metodologi Penelitian 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 55 Data Mining 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 29 56 Teknologi Multimedia 80 days 8/17/20 8:00 AM 12/4/20 5:00 PM 10 57 SEMESTER 6 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 58 Komunikasi Bergerak dan Nirkabel 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 47 59 Aplikasi Platform Khusus 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 56 60 Manajemen Proyek TI 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 46 61 Interaksi Manusia dan Komputer 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 62 Etika Profesi 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 63 Kewirausahaan 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 64 Karya Tulis Ilmiah 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 54 65 Praktek Pengembangan Profesi 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 66 Pilihan I 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 67 KKL 80 days 2/15/21 8:00 AM 6/4/21 5:00 PM 68 SEMESTER 7 260 days 12/7/20 8:00 AM 12/3/21 5:00 PM 69 Pilihan II 80 days 8/16/21 8:00 AM 12/3/21 5:00 PM 70 Pilihan III 80 days 8/16/21 8:00 AM 12/3/21 5:00 PM 71 Pilihan IV 80 days 8/16/21 8:00 AM 12/3/21 5:00 PM 72 Seminar 80 days 8/16/21 8:00 AM 12/3/21 5:00 PM 73 Kerja Praktik 45 days 12/7/20 8:00 AM 2/5/21 5:00 PM 45 74 SEMESTER 8 305 days 12/7/20 8:00 AM 2/4/22 5:00 PM 75 KKN 45 days 12/7/20 8:00 AM 2/5/21 5:00 PM 45 76 Skripsi 260 days 2/8/21 8:00 AM 2/4/22 5:00 PM 73
Tabel  A  mempunyai  empat  kolom,  yaitu ID,  mata  kuliah,  durasi,  mulai,  berakhir,  dan prasyarat.  Kolom  ID  berisi  nomor  identitas dari  tiap  kegiatan.  Kolom  mata  kuliah  diisi dengan nama-nama mata kuliah yang ditempuh  dalam  program  strata  1.  Kolom mulai adalah waktu kegiatan dimulai, sedangan  kolom  berakhir  adalah  waktu berakhirnya  kegiatan.  Kolom  terakhir  adalah prasyarat  yang  diisi  dengan  mata  kuliah-mata kuliah  yang  menjadi  prasyarat  bagi  mata kuliah  lainnya.  Mata  kuliah-mata  kuliah
prasyarat di dalam tabel tersebut diwakili oleh ID masing-masing mata kuliah.
Prasyarat  untuk  mengambil  KKN  dan skripsi  adalah  telah  menempuh  minimal  100 SKS.  Dalam  struktur  kurikulum  2018,  beban minimal 100 SKS didapatkan apabila semester V  telah  selesai.  Beban  SKS  yang  telah ditempuh  pada  semester  I  sampai  dengan semester V adalah 102 SKS. Karena itu, syarat untuk mengambil KKN dan skripsi adalah jika mahasiswa telah selesai menempuh semester I, II, III, IV, dan V.

## G. Analisis Jalur Kritis
Metode  jalur  kritis  memodelkan  semua mata kuliah dalam bentuk jaringan yang saling terhubung.  Dalam  pendekatan  ini,  durasi waktu  tempuh  semua  mata  kuliah  sudah diketahui.  Setelah  input  penjadwalan  selesai, dapat dibuat sebuah bagan jaringan antar mata kuliah.  Gambar  4.3  menunjukkan  bagan jaringan  tersebut.  Bagan  itu  menunjukkan hubungan  antara  seluruh  mata  kuliah  beserta prasyarat  yang  diperlukan.  Di  dalam  bagan tersebut  juga  terdapat  keterangan  waktu aktivitas kuliah dimulai serta waktu berakhirnya.  Seluruh  semester  berada  dalam bingkai berbentuk jajaran genjang, menandakan  bahwa  pada  tiap  semester tersebut  dibagi  menjadi  beberapa  aktivitas kuliah.  Mata  kuliah-mata  kuliah  yang  berada dalam  kotak  biru  tidak  termasuk  mata  kuliah yang  kritis.  Sedangkan  semua  mata  kuliah yang  berada  di  kotak  merah  merupakan  mata kuliah kritis.
Waktu  mulai  kegiatan  perkuliahan  di semester  I  adalah  pada  tanggal  20  Agustus 2018.  Penjadwalan  ini  merupakan  simulasi
perkuliahan  yang  ditempuh  oleh  mahasiswa Teknologi  Informasi  angkatan  pertama,  yaitu angkatan  2018.  Dari  bagan  jaringan  mata kuliah dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan perkuliahan  berakhir  pada  4  Februari  2022. Berarti, mahasiswa angkatan 2018 dijadwalkan  lulus  sebelum  semester  VIII dimulai,  tepatnya  pada  tanggal  4  Februari 2022.  Dengan  demikian,  seluruh  kegiatan perkuliahan  membutuhkan  waktu  delapan semester  sampai  mahasiswa  lulus.  Lebih tepatnya,  durasi  seluruh  kegiatan  perkuliahan adalah 1265 hari.
Pada  kurikulum  2020  Waktu  mulai kegiatan perkuliahan di semester I adalah pada tanggal 23 Agustus 2021. Dari bagan jaringan mata  kuliah  dapat  diketahui  bahwa  seluruh kegiatan  perkuliahan  berakhir  pada  21 Februari  2025.  Berarti,  mahasiswa  angkatan 2021  dijadwalkan  lulus  pada  semester  VIII, tepatnya  pada  tanggal  21  Februari  2025. Dengan demikian, seluruh kegiatan perkuliahan  membutuhkan  waktu  delapan semester  sampai  mahasiswa  lulus.  Lebih tepatnya,  durasi  seluruh  kegiatan  perkuliahan adalah 1279 hari.

## H. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap struktukr kurikulum teknologi  informasi  dengan  menggunakan critical  path  method  (CPM)  terdapat  beberapa kesimpulan yaitu :
1. terdapat  12  mata  kuliah  kritis.  Apabila salah  satu  dari  12  mata  kuliah  tersebut terlambat diselesaikan,
maka mengakibatkan kelulusan menjadi tertunda.
2. mahasiswa terlambat menyelesaikan sebelas mata kuliah pada semester V, maka mahasiswa  akan  terlambat  menempuh skripsi.
3. mahasiswa angkatan 2018-2019
dijadwalkan  lulus  sebelum  semester  VIII dimulai,  tepatnya  pada  tanggal  4  Februari 2022.  Dengan  demikian,  seluruh  kegiatan perkuliahan  membutuhkan  waktu  delapan semester  sampai  mahasiswa  lulus.  Lebih tepatnya, durasi seluruh kegiatan perkuliahan adalah 1265 hari.
4. Untuk  kurikulum  2020  dimulai  pada tanggal  23  Agustus  2021  dan  perkuliahan berakhir  pada  21  Februari  2025.  durasi seluruh  kegiatan  perkuliahan  adalah  1279 hari.

## References
Brando, R., Walangitan, P. D. R. O., & Tjakra, J. (2017). Sistem Pengendalian Waktu Dengan Critical Path  Method  (Cpm)  Pada  Proyek  Konstruksi  (Studi  Kasus :  Menara  Alfa  Omega  Tomohon).
Jurnal Sipil Statik , 5 (6), 363–371.
Iwawo,  E.  R.  M.,  Tjakra,  J.,  &  Pratasis,  P.  A.  K.  (2016). Penerapan  Metode  Cpm  Pada  Proyek Konstruksi  (Studi  Kasus  Pembangunan  Gedung  Baru  Kompleks  Eben  Haezar  Manado). Jurnal Sipil Statik , 4 (9), 551–558.
Setiawati,  S.,  Syahrizal,  &  Rezky  Ariessa  Dewi.  (2017). Penerapan  Metode  CPM Dan  PERT  Pada  Penjadwalan  Proyek  Konstruksi  (Studi  Kasus:  Rehabilitasi  / Perbaikan
Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten/Kota D.I Pekan Dolok).
Jurnal Teknik Sipil USU , 6 (1), 1–14. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jts/article/viewFile/16596/7011.
Dwiretnani, A., & Kurnia, A. (2014). Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Evaluasi Dan Review Proyek (Pert) Dan Critical Path Method (Cpm). Pert Dan Cpm , 3 (Juli-Desember 2015),
7.
Eka  Dannyanti.  (2010).  (Studi  Kasus  Twin  Tower  Building  Pasca  Sarjana  Undip). Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Pert Dan Cpm . Elfitra, P., & Galih, W. (2013). Penerapan Metode Jalur Kritis Dalam Penyusunan. Faktor Exacta , 8 (3), 210–217. Iswendra,  &  Noviarti,  R.  D.  (2018). Proyek  Pembangunan  Gedung  Cobalt  Dan  Linac  Rsmh Palembang Dengan Menggunakan Metode Cpm . 8 (2). Maharesi, R. (2002). Penjadwalan Proyek Dengan Menggabungkan Metode PERT Dan CPM Retno Maharesi . 51–60.
Alshawi,  M.  &  Ingirige,  (2003).  Web-Enabled  Proyect  Management:  An  Emerging  Paradigm in Construction. Automation in Construction Journal 349-64.
Conchur, (2011). Integration Management Processes. PMBOK Journal, 39-58. Ervianto, W. (2006). Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. jogyakarta: Andi
PMI.  (2008).  A  Guide  To  The  Project  Manajement  Body  of  Knowledge  (PMBOK  Guide).  Fourth Edition ed. Penysylvania: Proyect Management Institute.
kurikulum  Teknologi  Informasi  (2018),  Fakultas  Sain  dan  teknologi  Universitas  Islam  Negeri Walisongo.
Renstra Teknologi Teknologi Informasi (2018), Fakultas Sain dan teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo.