## Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTA Peringkat 5

## Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Bored Pile Pada Proyek Pembangunan Apartemen Monde City
1 Allan Jali, 2 Petrus Haryanto Wibowo 1,2 Fakultas Teknik Sipil dan Perecanaan, Universitas Internasional Batam
1 1911020.allan@uib.edu, 2 petrus.haryanto@uib.ac.id

## Abstract
The foundation is a very important structural element in a building. The bearing capacity of the soil is a foundation support, where a foundation is defined as an underground building that transmits the load originating from the weight of the building itself and the loads acting on the building to the surrounding soil. This study aims to determine the bearing  capacity  of  the  bored  pile  foundation  in  the  Monde  City  Batam  Apartment  development  project.  This research method uses a quantitative method which describes the process of implementing bored pile work in the construction of the Batam Monde City Apartment project which is located at the address of Sadai Village, Bengkong District, Batam City, Riau Islands. Based on the results of a comparison of the speed of digging the ground for the installation of bored piles at the Monde City Apartments using Auger and Bucket heavy equipment. Using the Auger drill, the drilling results are 3 hours 01 minutes, while using the Bucket drill the results are 4 hours 49 minutes. It can be concluded that using an auger drill is the best option for digging a layer of soil that will be used for bored pile installation.
Keywords: Auger, Apartment Monde City Batam, Bucket, Bored Piled, Foundation

## Abstrak
Pondasi merupakan elemen struktur yang sangat penting dalam suatu bangunan. Daya dukung tanah merupakan pendukung pondasi, dimana suatu pondasi didefinisikan sebagai bangunan bawah tanah yang meneruskan beban yang berasal dari berat bangunan itu sendiri dan beban yang bekerja pada bangunan ke tanah yang disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung pondasi bored pile pada proyek pembangunan Apartemen Monde City Batam. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menjelaskan proses pelaksanaan perkerjaan bored pile pada pembangunan proyek Apartemen Monde City Batam yang berada di alamat Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil perbandingan kecepatan penggalian tanah  untuk  pemasangan bored  pile pada  Apartemen  monde  city  dengan  menggunakan  alat  berat  Auger  dan Bucket. Dengan menggunakan alat bor Auger mendapatkan hasil pengeboran selama 3 jam 01 menit sedangkan dengan  menggunakan  alat  bor  Bucket  mendapatkan  hasil  selama  4  jam  49  menit.  Dapat  disimpulkan  bahwa dengan menggunakan alat bor Auger merupakan opsi terbaik untuk menggali lapisan tanah yang akan digunakan untuk pemasangan bored pile.
Kata kunci: Auger, Apartemen Monde City Batam, Bucket,  Bored Pile, Pondasi

## 1.  Pendahuluan
Proyek adalah usaha yang kompleks dan tidak rutin  yang  dibatasi  oleh  waktu,  anggaran, sumber  daya,  dan  persyaratan  kinerja  untuk memenuhi  kebutuhan  pelanggan.  Proyek konstruksi  adalah  serangkaian  kegiatan  yang
saling  berhubungan  untuk  mencapai  tujuan tertentu  (bangunan/konstruksi)  dalam  batasan waktu,  biaya  dan  kualitas  tertentu.  Metode konstruksi  adalah  pengembangan  prosedur dan  teknik  pelaksanaan  pekerjaan  yang menjadi  inti  dari  semua  fungsi  sistem manajemen konstruksi. Metode juga
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
merupakan kunci untuk menerjemahkan keseluruhan denah ke dalam bentuk bangunan fisik  [1] .
Untuk melaksanakan kegiatan proyek, perusahaan  memiliki  sumber  daya  terbatas yang tersedia untuk mereka. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya yang tersedia, pada awal pelaksanaan proyek, sangat  penting  untuk  merencanakan  dengan sangat  cermat  dan  hati-hati,  terutama  pada saat  sumber  daya  terbatas,  sehingga  sumber daya dapat digunakan seefisien mungkin [2].
Beberapa  penelitian  tentang bored  pile telah banyak  dilakukan,  diantaranya  oleh  Mubarak [3],  yang  menyelidiki  besarnya produktivitas pekerjaan  pondasi  yang  dilakukan pada  tiang bor.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut didapatkan  nilai  produktivitas  sebesar  3,14 m 3 /jam  untuk  pekerjaan  pondasi  tiang  bor.
Menurut  Fadilah  &  Tunafiah  [4]  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  faktor- faktor yang mempengaruhi produktivitas pemboran  tiang  bor  menggunakan  mesin  bor ringan  dengan  metode direct  wash ,  dan
bagaimana faktor- faktor tersebut
mempengaruhi  produktivitas  pemboran  tiang bor.
Dengan melakukan analisis daya dukung tanah dapat  ditentukan  nilai  yang  dapat  digunakan untuk menentukan daya dukung tanah dengan menerima  beban  bangunan  di  atasnya.  Ini memiliki  implikasi  yang  signifikan  untuk bangunan  di  atasnya  juga.  Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan  data  uji  Sondir,  dimungkinkan untuk  menentukan  salah  satu  parameter  yang berhubungan  dengan  daya  dukung.  Untuk
melakukan  ini,  perlu  untuk  mengidentifikasi perilaku  dan  spesifikasi  tanah  sebelum  dan sesudah pembangunan.  Selain itu, perlu untuk memprediksi perubahan perilaku dan
spesifikasi tanah selama pembangunan berlangsung [5].
Penurunan pondasi harus diperkirakan dengan sangat  hati-hati  untuk  bangunan,  menara, pembangkit  listrik,  dan  struktur  biaya  tinggi serupa.  Kecuali  untuk  kebetulan-kebetulan yang kadang-kadang menyenangkan,
perhitungan  penyelesaian  tanah  hanyalah perkiraan terbaik dari deformasi yang diharapkan  ketika  suatu  beban  diterapkan. Selama penurunan, transisi tanah dari keadaan tegangan tubuh saat ini (atau berat sendiri) ke keadaan  tegangan  baru  di  bawah  beban tambahan yang diterapkan [6].
Karena  kondisi  tanah  yang  tidak  pasti, konstruksi  harus  mempertimbangkan  bentuk dan struktur tanah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan akibat kondisi tanah yang  berbeda.  Pekerjaan  pondasi  merupakan salah  satu  pekerjaan  yang  sangat  penting dalam  Teknik  Sipil  karena  pondasi inilah  yang memikul  dan  menahan  semua  beban  yang bekerja  padanya,  seperti  beban-beban  di  atas yang  bekerja  pada  pondasi.  Pondasi  ini  akan menyalurkan  tegangan-tegangan  yang  terjadi pada  beban  struktur  atas  kedalam  lapisan tanah  yang  keras  yang  dapat  memikul  beban konstruksi tersebut. Dalam membangun pondasi,  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  sebelum dapat  didirikan,  antara lain menghitung beban bangunan, pelaksanaan penyelidikan  tanah,  merancang  jenis  pondasi, kedalaman dan ukuran, serta perhitungan daya dukung  pondasi  yang  akan  dibangun.  Selain
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
itu,  untuk  memastikan  hasil  perencanaan pondasi yang terbaik, teknik konstruksi pondasi juga harus diperhatikan [7].
Pondasi  tiang  bor  dapat  didefinisikan  sebagai jenis  pondasi  dalam  dengan  bentuk  seperti tabung  yang  terbuat  dari  beton  bertulang  dan memiliki dimensi diameter tertentu dan dibentuk dari  campuran  beton  dengan  ukuran  tertentu. Biasanya, pondasi tiang bor dipasang ke dalam tanah  dengan  mengebor  lubang  di  tanah terlebih  dahulu,  kemudian  menambahkan tulangan  dan  menuangkan  beton  di  atas tulangan  tersebut.  Ada  beberapa  alasan mengapa  pondasi  ini  cocok  digunakan  pada substruktur  bangunan  bertingkat  tinggi  di perkotaan,  antara  lain karena  selama  proses pelaksanaan  tidak  menimbulkan  kebisingan atau  getaran  yang  mengganggu  di lingkungan sekitar  lokasi  pembangunan.  Selanjutnya, untuk  memenuhi  persyaratan  daya  dukung yang  beragam,  pondasi  tiang  bor  dapat  diatur diameter  dan  kedalamannya  sesuai  dengan kapasitas  yang  diinginkan.  Diameter  tiang  bor bervariasi  antara 300  mm  dan  2000  mm,  dan kedalaman  tiang  bor  bisa  mencapai  50  meter, sehingga  pondasi tiang  bor  dapat  digunakan bahkan  untuk  bangunan  tinggi  yang  tingginya lebih dari 50 meter. Pada saat uji beban, daya dukung  sistem  di  setiap  titik  dapat  mencapai maksimal 2000 ton [8].
Di Kota Batam, tercatat pembangunan apartemen  mencapai  6  lokasi  yang  masing- masing sudah beberapa lama dibangun, seperti Apartemen Puri Khayangan, Apartemen Pollux Habibie,  dan  Apartemen  Permata  Baloi.  Di Batam,  saat  ini  ada  6  lokasi  apartemen  yang sedang  dibangun,  dan  Apartemen  Monde  City adalah salah satunya. Dengan adanya
pembangunan  Apartemen  Mode  City  yang rencananya  akan  dibangun  total  10  tower menandakan  deretan  pembangunan  gedung High  Risk  Building yang  dibangun  pada  Kota Batam.
Menurut  [9], Rig pengeboran adalah alat  berat yang  digunakan  untuk  mengangkat  material secara vertikal dan digunakan untuk mengebor kombinasi  tiang  pancang,  derek,  dan  bor. Disebut  pengeboran  karena  berfungsi  sebagai bor  untuk  tiang  bor.  Fungsi  utama  dari  mesin bor  adalah  membuat  tiang  pancang  atau pondasi  tiang  bor  dan  melakukan  operasi penuangan pondasi agar tertutup kembali. Bor adalah  alat  berat  yang  digerakkan  secara mekanis.  Menurut  [10]  Pengertian  alat  berat pengerukan adalah  jenis  alat  berat  yang  terdiri dari batangan, tiang, keranjang dan selongsong yang mempunyai gaya putar. Tugas utama alat berat  ini  adalah  membantu  dalam  berbagai operasi  yang  melibatkan  kekuatan  besar. Menurut  Suparyanto  &  Rosad  (2020)  [11]  dan Hasibuan  (2021)  [12]  mengatakan  bahwa bucket  wheel  excavator  (B.W.E.)  adalah  alat berat  yang  digunakan  pada  tambang  terbuka, yang  fungsi  utamanya  adalah  ekskavator kontinu di tambang terbuka besar.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  daya  dukung  pondasi bored  pile pada proyek pembangunan Apartemen Monde City  Batam  dengan  topik  penelitian “Analisis Pelaksanaan  Pekerjaan  Pondasi Bored  Pile Pada Proyek Pembangunan Apartemen Monde City”.

## 2.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  didalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
kuantitatif.  Lokasi  penelitian  ini  terletak  di alamat Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong,
Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan penelitian  memerlukan  konsep dan  tahapan  untuk  mempermudah  dalam pengumpulan  data.  Sesuai  pada  Gambar  1 proses pengambilan data pada proyek sebagai berikut, Tahap  persiapan  awal  untuk  memulai penelitian yaitu  menyiapkan  surat  izin  untuk memulai  penelitian,  mengumpulkan  peralatan yang  mendukung  pengambilan  data  serta mengumpulkan  beberapa  buku  dan  literatur tentang  pondasi  dan  teknik  pelaksanaannya, Tahap  selanjutnya  yaitu  melakukan  observasi pada lapangan, dengan melakukan pengecekan  terhadap  pembesian,  survei  titik pondasi,  mobilisasi  peralatan  dan  pengecoran bored  pile, Mengumpulkan data seperti
Standard  Penetration  Test,  desain  beton, desain tulangan bored pile, koordinat titik bored pile , hingga waktu dari pelaksanaan pekerjaan
bored  pile, Melaksanakan  pencatatan  waktu dari  masing  -masing  metode  pengeboran dengan  alat  bor  yang  ditentukan,  dan menganalisis tiap data yang sudah dikumpulkan untuk dijadikan draft dalam pengolahan data.

## Gambar 1. Lokasi Peta Proyek

## 2.1  Standard Penetration Test (SPT)
Uji  SPT  adalah  metode  uji  tanah  in-situ  yang digunakan  untuk  menentukan  sifat  rekayasa
geoteknik tanah di bawah permukaan, terutama tanah  tanpa  kohesi,  untuk  menentukan  sifat rekayasa geotekniknya.
SPT  dilakukan  bersamaan  dengan  operasi pemboran,  baik  untuk  menentukan  sifat ketahanan  dinamik  tanah  maupun  untuk mendapatkan Undistributed  Sample (UDS) dengan teknik penumbukan untuk menentukan derajat ketidakteraturan tanah [13].
Peralatan  yang  digunakan  dalam  pengujian SPT  adalah  Mesin  bor,  Mesin  pompa,  Split barrel  sampler,  Palu  dengan  berat  63,5kg dengan toleransi meleset +- 1%, Alat penahan (tripod),  Kerekan,  Kunci-kunci  pipa,  Tali  untuk menarik palu, dan Alat bantu lainnya.

## 2.2  Desain Beton
Sebagai  jenis  konstruksi  yang  paling  banyak digunakan,  konstruksi  beton  bertulang bored pile paling banyak  digunakan  karena  mudah didapat  dan  mudah  dilaksanakan  karena ketersediaan dan kemudahan penggunaannya.
Telah  ditemukan  bahwa  beton  bertulang merupakan bahan yang         efektif untuk digunakan dalam  konstruksi  bila  bentang  balok  tidak melebihi beberapa meter. Balok beton prategang yang berukuran relatif kecil digunakan  dalam  konstruksi  balok  dengan bentang  panjang  karena  relatif  mudah  untuk diangkut.
Ada  tiga  pertimbangan  utama  dalam  desain struktur bored pile . Pertama, struktur bored pile harus  diperhatikan  dari  segi  kekuatan,  artinya harus handal dari segi kekuatan, kedua, struktur bored  pile harus  memenuhi syarat  SNI  dan ketiga, dari segi finansial harus ekonomis. Suatu struktur yang memenuhi semua persyaratan di
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
atas dapat dikatakan memenuhi standar teknis jika semua  persyaratan di atas terpenuhi [14].

## 2.3  Desain Tulangan Bored Pile
Beton  merupakan  bahan  tidak  kuat  terhadap Tarik namun kuat terhadap tekan, maka dapat dipadukan dengan baja tulangan yang merupakan  bahan  yang  kuat  terhadap  tarik sehingga diperoleh suatu kesatuan beton yang kokoh  yang  dapat  digunakan  dalam konstruksi bangunan.  Pelaksanaan bored  pile dilakukan dengan  cara  mengebor  terlebih  dahulu kemudian memasukan dan merangkai tulangan dan  di  cor  beton.  Sesuai  dengan  SNI  2847- 2013,  beton  bertulang  adalah  beton  dengan tulangan  yang  luas  dan  jumlahnya  tidak boleh dan dirancang untuk memikul gaya berdasarkan asumsi  bahwa  kedua  bahan  akan  bekerja bersama-sama membawa ketegangan.
Terdapat beberapa  kelebihan  dan  kekurangan yang  dimiliki  oleh  masing-masing  material tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari sifat- sifat tersebut bahwa perpaduan kedua material tersebut  (beton  dan  baja  tulangan)  akan menghasilkan  material  baru  yang  dikenal dengan  nama  beton  bertulang.  Dikarenakan sifat bahan penyusunnya maka beton bertulang ini  memiliki  sifat  yang  sesuai  dengan  sifat bahan penyusunnya yaitu membuatnya sangat kuat baik terhadap beban tarik maupun tekan. Pada  beton  bertulang,  baja  tulangan  bertugas menahan  beban  tarik,  sedangkan  beton bertugas menahan beban tekan [14].

## 2.4  Metode Pelaksanaan Bored Pile
Ada dua metode pelaksanaan bored pile yang digunakan  yaitu  Metode  Kering dan  Metode Basah.  metode  kering  adalah  metode  terbaik karena  ketika  lubang  dibor,  dinding  lubang
tidak longsor semudah lubang yang dibor pada tanah  lempung  kaku  yang  homogen. Selain lubang  bor  kering,  juga  memungkinkan  untuk mengebor lubang bor di bawah permukaan air tanah  dengan  menggunakan  metode  kering jika  permeabilitas  tanah  rendah  sehingga  air tidak melewati lubang terbuka selama pengeboran.  Ada  metode  pengeboran  tanah yang melibatkan pengeboran tanpa menggunakan  selubung  pelindung  (casing) pada  dinding  lubang.  Dilanjutkan  dengan pembersihan  dasar  lubang  yang  kotor  akibat jatuhan  tanah menggunakan cleaning bucket . Setelah  tulangan  dipasang,  itu dimasukkan ke dalam lubang yang dibor, dan beton dituangkan menggunakan  pipa  tremie  dari  level  galian tanah sampai atas permukaan tanah.
Ada penggunaan metode basah secara umum ketika  pengeboran  melewati  tabel  air  tanah karena  tidak  mungkin  memasang  selubung sedemikian  rupa  sehingga  lubang  bor  selalu meluncur  jika  dinding  tidak  ditopang. Slurry digunakan  untuk  mengisi  lubang  agar  tidak runtuh akibat tekanan. Slurry dapat berupa air saja,  campuran  bentonit  dan  air  bersih  (juga dikenal sebagai
bentonite slurry ).
Mempertimbangkan  manfaat  lingkungan  dari slurry dan  kemampuannya  untuk  digunakan kembali lebih  sering daripada bentonit, penggunaan slurry menjadi  semakin  umum. Pengaruh  penggunaan slurry pada  daya dukung  tiang  ditentukan  baik  oleh  jenis slurry yang  digunakan dan  oleh  jumlah  waktu slurry telah  berada  di  lubang  pondasi  sebelum digunakan. bentonite  slurry yang  menempel pada  dinding  lubang  biasanya  akan  terdorong ke  atas  oleh  beton  sehingga  lubang  menjadi bersih  setelah didorong  oleh  beton.  Semen
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
bentonite  atau  yang  sering  disebut slurry bentonite merupakan  salah  satu  semen  yang sering  digunakan  dikarenakan  semen  tersebut mudah  beradaptasi  menahan  tanah  longsor Ketika pengerukan [8].

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan dari  observasi  di  lapangan,  maka  dapat diestimasikan  untuk  hasil pengeboran  sebagai berikut:
Gambar 2. Grafik SPT
Sumber : Data Penulis (2022)
Gambar 3. Kepadatan Tanah
Sumber : Data Penulis (2022)
Berdasarkan gambar 2 dan 3 dapat disumpulkan bahwa Standard Penetration Test (SPT) dalam pengeboran tanah dilokasi proyek berada pada kedalaman minimal 24 meter dari permukaan tanah. Karena pada titik kedalaman 24 meter kepadatan tanah sudah mencapai 100
yang  dimana  sudah  memungkinkan  untuk menjadi  daya  dukung  pondasi.  Lapisan  tanah kedalaman  1.5  meter  hingga  2.45  meter terdapat  pasir  berlumpur  dan  beberapa  lensa. Pada  kedalaman  ini  tingkat  plastisitas  tanah dapat  dikategorikan  rendah  karena  masih terkandung  adanya  butiran  pasir.  Pada kedalaman  4.0  meter  hingga  10  meter terkandung  dari  gabungan  pasir  dan  tanah, maka  dapat  diasumsikan  pada  kedalaman  ini kodisi  lapisan  tanah  sudah  mulai  memasuki tanah  keras.  Pada  kedalaman  10.45  meter menuju  24  meter  terkandung  tanah  yang berwanarna  abu –  abu  namun  memiliki plastisitas  rendah.  Dengan  itu,  maka  pada lapisan tanah ini sudah memasuki tanah keras dengan daya dukung maksimal 70% dari daya dukung  pondasi.  Pada  kedalaman  24  meter hingga 30 meter kondisi tanah berwarna kuning bercampur  abu –  abu  dan  juga  bercampur dengan gradasi batu yang tidak seragam. Pada kondisi tanah padat ini sudah bisa dikategorikan lapisan tanah keras, karena gabungan nilai dari N-SPT yang sudah mencapai 100.
Tabel 1. Waktu Pengeboran Bored Pile (Bucket) Metode
Basah
Pada  Tabel  1  waktu  yang  dihasilkan  dari pengeboran  menggunakan  alat  bor bucket dengan  metode  pengeboran  basah  dapat
No No Pile Kedalaman (m) Metode Pengeboran Alat Bor Waktu 1 144 27,8 Basah Bucket 3 Jam 42 Menit 2 152 27,8 Basah Bucket 3 Jam 55 Menit 3 132 27,8 Basah Bucket 4 Jam 13 Menit 4 140 27,8 Basah Bucket 3 Jam 17 Menit 5 143 27,9 Basah Bucket 3 Jam 08 Menit
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
diambil  rata –  rata  total  3  jam  25  menit.
Terdapat waktu paling lama yaitu pada No Pile 132  dengan  waktu  4  jam  13  mengharuskan untuk  merubah  alat  bor  menjadi  auger dikarenakan  pada  kedalaman  19  meter terdapat lensa batu. Sedangkan untuk No Pile 143  merupakan  yang  paling  cepat  dengan waktu  3  jam  08  menit,  disusul  dengan  pile nomor 140 untuk kedua, 144 untuk ketiga, 152 dan keempat.
Tabel 2. Waktu Pengeboran Bored Pile (Auger)
Dari  tabel  2  waktu  yang  dihasilkan  dari pengeboran  menggunakan  alat  bor auger, mendapatkan  rata-rata  waktu  pengeboran  3 jam 01 menit. Pada pengeboran menggunakan auger mendapatkan waktu yang relative cepat, dikarenakan  proses  dari  pengeboran  tidak berada pada lapisan tanah lensa batu. Namun pada kasus No Pile 172 memakan waktu lebih dari  4  jam  13  menit,  karena  diperlukan penyetelan  alat  bor  agar  tidak  meleset  pada kedalam 16 meter hingga 22 meter.
Tabel 3. Waktu Pengeboran Bored Pile (Bucket)
Dari Tabel 3 diatas waktu yang dihasilkan dari pengeboran  menggunakan  alat  bor bucket dengan metode pengeboran kering mendapatkan rata rata waktu pengeboran 4 jam 39 menit. Metode merupakan yang paling lama dikarenakan  tanah  dalam  keadaan  kering dibandingkan  dengan  menggunakan  alat  bor yang  sama  tetapi  dengan  menggunakan metode  basah  akan  mendapatkan  hasil  yang lebih  cepat  disbanding  dengan  menggunakan metode kering.
Gambar 4. Perbandingan Alat Bor
Dari  hasil  analisa  perbandingan  penggalian tanah untuk pemasangan bored pile Apartemen
No No Pile Kedalaman (m) Metode Pengebor an Alat Bor Waktu 1 146 27,85 Kering Auger 2 Jam 16 Menit 2 172 27,9 Kering Auger 4 Jam 13 Menit 3 116 27,9 Kering Auger 2 Jam 44 Menit 4 139 27,8 Kering Auger 3 Jam 29 Menit 5 122 27,9 Kering Auger 2 Jam 21 Menit No No Pile Kedalaman (m) Metode Pengebor an Alat Bor Waktu 1 166 27,9 Kering Bucket 4 Jam 18 Menit 2 129 27,7 Kering Bucket 4 Jam 03 Menit 3 182 27,7 Kering Bucket 4 Jam 49 Menit 4 112 27,8 Kering Bucket 4 Jam 35 Menit 5 180 27,7 Kering Bucket 4 Jam 12 Menit
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
Monde  City,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  alat berat  yang  digunakan  adalah  Auger  dan Bucket, berdasarkan hasil data yang diperoleh. Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di lapangan ini, pengeboran dengan menggunakan bor auger merupakan salah satu cara  tercepat  untuk  menggali  lapisan  tanah untuk  pemasangan  tiang  bor.  Hal  ini  sejalan dengan  temuan  yang  telah  dibuat  oleh  para peneliti [15], [16], dan [17].

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  selama penelitian  di  lapangan  untuk  mengetahui  hasil dari  penggunaan  bor bucket dan  bor auger serta dilakukannya metode pengeboran basah dan  kering,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1.  Lapisan  tanah  pada  proyek  Apartemen
Monde City terdapat lapisan lensa pada lapisan 1,5 meter hingga 2.45 meter. Lapisan    lensa tanah     me rupakan suatu lapisan tanah yang tipis  tetapi  nilai NSPT  lapisan  tanah  tersebut 50,  artinya  lapisan  tanah  tersebut  dapat dikatakan lapisan  tanah  keras. Hal  ini  juga merupakan hambatan  pada  saat  pengeboran, karena terdapat lapisan tanah.
2.  Penggunaan  bor auger dengan  metode
kering dapat mempercepat proses
pengeboran,  namun  masih  menjadi  catatan karena  konsistensi  waktu  dalam  pengeboran memiliki rentang 2 jam  16 menit hingga 4 jam 13 menit.
3. Pada pengeboran menggunakan bor bucket dengan  metode  pengeboran  kering,  rata – rata  waktu  yang  didapatakan  sekitar  4  jam. Dengan  demikian  pekerjaan  produksi bored
pile mengalami keterlambatan karena lambat dalam proses pengeborannya.

## Saran
Dari  hasil  yang  sudah  didapat  oleh  penulis, penulis  dapat  memberikan  beberapa  saran yang bisa berguna kepada peneliti selanjutnya yang akan menggunakan topik yang sama yaitu bored pile menggunakan alat berat auger dan bucket,  agar  dapat  memperbanyak  alat  berat yang digunakan untuk tujuan memperkaya hasil penelitian berikutnya. Peneliti juga
menyarankan untuk memperluas lokasi penelitian  yang  dimana  pada  penelitian  ini peneliti  hanya  berfokus  kepada  Apartemen Monde City Batam.

## Daftar Rujukan
[1] I.  W.  Jawat,  P.  P.  T.  Gita,  dan  I.  M.  S. Dharmayoga,  “Kajian  Metoda  Pelaksanaan Pekerjaan  Pondasi  Bored  Pile  Pada  Tahap Perencanaan  Pelaksanaan,” Padur.  J.  Tek.  Sipil Univ.  Warmadewa ,  vol.  9,  no.  2,  hal.  126 –142, 2020, doi: 10.22225/pd.9.2.1830.126-142.
[2] M.  Pamadi,  U.  Hayadi  Umar,  dan  N.  Chen, “Analisis  Penjadwalan  Proyek  Menggunakan
Metode EVA (Earned Value Analysis) pada Proyek Pembangunan  Ruko  De  Monde  Junction-Pasir
Putih, Batam,” J. Civ. Eng. Plan. , vol. 2, no. 2, hal. 188 –202, 2021.
[3] Mubarak,  A. T. Bulba, dan M.  Yunita, “Studi  nilai produktivitas  pekerjaan  pondasi  bored  pile,” J. Tek. Sipil Univ. Syiah Kuala , vol. 3, no. 2, hal. 199 –
208, 2014.
[4] U.  N.  Fadilah  dan  H.  Tunafiah,  “Analisa  Daya
Dukung Pondasi Bored Pile Berdasarkan Data N- Spt Menurut Rumus ReeseWright Dan
Penurunan,” IKRA-ITH  Teknol. ,  vol. 2,  no. 3,  hal.
7 –13, 2018.
[5] F. Al Hakim, “Analisis Daya Dukung Pondasi Bore Pile  Berdasarkan  Data  Sondir  Pada  Proyek
Pembangunan Instalasi Ibu Kota Kecamatan (Ikk) Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Tanah  LautSkripsi.  Universitas  Islam  Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.,” 2021.
[6]
L.  Gabrielaitis,  V.  Papinigis,  dan  G.  Žaržojus, “Estimation  of  settlements  of  bored  piles foundation,” Procedia Eng. , vol. 57, hal. 287 –293, 2015, doi: 10.1016/j.proeng.2013.04.039.
[7] L.  Yuniar,  “Analisa  Konstruksi  Pondasi  BorePile Pada  Proyek  Pekerjaan  Transmisi  150  KV  Pasir Putih- Pangkalan Kerinci Sec.2,” vol. 5, no. 3, hal. 248 –253, 2020.
[8] N. Rohmawati dan Renovano, Pelaksanaan Bored Pile . 2020.
[9] P.  Asnianina  dan  F.  Wijayanti,  “Analisa
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil Vol. 20 No. 1 Edisi April 2023
Perhitungan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Gedung Politeknik  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan Riau,” 2018.
[10] Anggraini Puspita, “Alat Berat Excavator dan Jenis Bucket Excavator | Arparts,” 2023.
[11] Suparyanto  dan Rosad,  “Proses  Pengeboran Lubang Bucket Excavator,” vol. 5, no. 3, hal. 248–
253, 2020.
[12] Z. F. M. Hasibuan, A. Nurama, dan H. Hestiawan, “Proses  Pengeboran  Lubang  Bucket  Excavator Menggunakan  Mesin  Line  Boring  Di  PD.  XYZ,”
Rekayasa Mek. , vol. 6, no. 1, 2021.
[13] “Uji  SPT  Standard  Penetration  Test  -  PT  Hesa Laras Cemerlang.”
[14] T. Ciptadi, “Desain Struktur Gedung Apartemen 13
Lantai  Dengan  Menggunakan  Balok  Beton Pratekan,” hal. 1–147, 2017.
[15] S.  Sireg ar,  “Analisa  perencanaan  daya  dukung pondasi  bored  pile  pada  pembangunan  rusun sukaramai kota medan,” Skripsi Tek. Univ. Medan Area , vol. 14, no. 1, hal. 1 –71, 2017.
[16] Nurlaila  dan  A.  Pradiptiya,  “Pelaksanaan Pekerjaan  Contiguous  Bored  Pile  Pada  Proyek Margocity Mall Depok,” 2019.
[17] A.  Susanto,  A.  B.  Listyawan,  dan  D.  Puspitasari, “The Probability Analysis Of Bored Pile Foundation
( Case Study On The Project Of Solo Quest Hotel ),” 2019.