## METODE PEKERJAAN CORE WALL PADA PROYEK TURYAPADA TOWER
Johny Five 1 dan Arif Sandjaya 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta, Indonesia johny.325200011@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta, Indonesia arifs@ft.untar.ac.id
Masuk: 07-10-2023, revisi: 19-12-2023, diterima untuk diterbitkan: 20-12-2023

## ABSTRACT
The study deals with the methods of implementation of the core wall work in the eight Turyapada Tower projects, using a holistic approach through field observations, interviewing executives, and field documentation. Implementation of the core wall begins with the foundations of the bore pile and the pile cap, then includes the core lift. The core wall and core lift are divided into 24 vertical segments. The segment 1 core wall bone is assembled in place, while the segment 2 core bone is mounted first and then connected to the segment 1. The process of segment 2 is repeated on the segment 3 which connects to segment 2 and so on to segment 24. Whereas the core lift bone for all segments is installed in place. The casting stage is 3 core wall segments and then 1 core lift segments. The advantages of bone installation and casting methods increase the efficiency of time and labor, while the disadvantages are difficult to put unassembled bone in place. The methods implemented can accelerate the work of the core wall of the Turyapada Tower project and can be an alternative to other project work methods.
Keywords: core wall, core lift, working method, casting, reinforcement

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas metode pelaksanaan pekerjaan core wall segi delapan  proyek Turyapada Tower. Dengan menggunakan pendekatan holistik melalui observasi lapangan, wawancara staf pelaksana, dan dokumentasi lapangan. Pelaksanaan core wall diawali pekerjaan fondasi bore pile dan pile cap , kemudian termasuk core lift . Core wall dan core lift terbagi menjadi 24 segmen  vertikal.  Tulangan core wall segmen 1 dirakit ditempat,  sedangkan  tulangan segmen 2 dirakit terlebih dahulu dan kemudian disambung ke segmen 1. Proses segmen 2 diulangi pada segmen 3 yang disambung ke segmen 2 dan seterusnya hingga segmen 24. Sedangkan tulangan core lift untuk semua segmen dirakit ditempat. Tahap pengecoran yang dilaksanakan adalah 3 segmen core wall kemudian 1 segmen core lift . Kelebihan  metode pemasangan tulangan  dan pengecoran meningkatkan  efisiensi waktu  dan  pekerja, sementara kekurangannya adalah sulit meletakkan tulangan yang tidak dirakit ditempat.  Metode yang dilaksanakan dapat mempercepat pekerjaan core wall proyek Turyapada Tower dan dapat menjadi alternatif metode pekerjaan proyek lainnya.
Kata kunci: core wall , core lift , metode pekerjaan, pengecoran, pembesian

## 1. PENDAHULUAN
Core wa ll adalah elemen dinding bagian dari struktur utama dalam sebuah bangunan, berfungsi sebagai penahan gaya gravitasi dan geser. Fungsi ganda tersebut, membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis dalam pembangunan gedung tinggi (Krishna, 2019). wilayah Indonesia terletak di atas plat tektonik yang merupakan daerah aktif gempa. Akibat dari kekuatan gempa yang besar dapat mengakibatkan kerusakan bangunan hingga menimbulkan korban jiwa manusia (Bustaman, 2022). Salah satu cara agar bangunan tahan dari pengaruh gempa yaitu dengan menambahkan struktur dinding geser pada struktur bangunan (Bustaman, 2022). Core wall umumnya diisi dengan tangga atau poros lift ( core lift ). Selain core wall , terdapat juga dinding yang mendukung sebagian besar beban gravitasi disebut bearing walls (Ratnayanti, 2019) . Kemudian dinding yang berperan sebagai penahan beban  geser saja  (gempa dan angin)  yang dikenal sebagai shear wall (Apriathama, 2022).  Seiring dengan peningkatan tinggi bangunan, membuat bangunan menjadi langsing (rasio lebar-tinggi bangunan), maka dari itu pentingnya respons terhadap gaya lateral, dimana pertimbangan terkait kekakuan dan kekuatan bahan struktural menjadi faktor kunci dalam merancang sebuah bangunan aman dan nyaman (Kustanrika, 2016). Core wall dapat meningkatkan kekakuan dan kekuatan bangunan.
Dari tiga jenis  dinding struktur  yang diklasifikasikan, proyek Turyapada Tower secara spesifik termasuk dalam kategori core wall . Sebagai dinding struktur yang terletak di dalam wilayah inti pusat gedung, core wall pada proyek
ini memiliki peran sentral dalam menanggulangi beban gravitasi dan geser. Konstruksi core wall pada Turyapada Tower memerlukan pendekatan khusus mengingat kompleksitasnya, dimana menggunakan tiga lapis tulangan, pemasangan tulangan, pengecoran core wall menggunakan Tower Crane (TC), dan core wall berbentuk segi delapan yang menambah tingkat kerumitan pelaksanaannya.
Pekerjaan core wall meliputi tahapan persiapan, pembesian, pengecoran, bekisting, dan perawatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk  memahami tahapan pekerjaan core wall menggunakan penerapan metode pengecoran 3 segmen core  wall kemudian  1  segmen core lift ,  serta untuk membandingkan waktu penyelesaian pekerjaan dengan metode umum pelaksanaan core wall .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan holistik melalui 3 tahap sebagai berikut.
1. Observasi lapangan
Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.
2. Wawancara staf pelaksana
Wawancara dengan staf pelaksana dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan pengetahuan staf pelaksana terkait metode pekerjaan core wall.
3. Dokumentasi lapangan
Dokumentasi lapangan melibatkan pengumpulan data visual melalui pengambilan foto, video dan gambar struktur core wall .
Setelah data dikumpulkan dari ketiga tahap tersebut, kemudian akan dibandingkan dengan metode umum pelaksanaan core wall .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode pekerjaan core wall proyek Turyapada Tower terbagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu pekerjaan fondasi bore pile , pile cap , core wall , dan core lift .

## Pekerjaan fondasi bore pile
Pekerjaan fondasi bore pile terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Melakukan penentuan titik koordinat untuk lokasi bore pile sesuai dengan gambar perencanaan. Denah titik koordinat bore pile dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Denah titik koordinat fondasi bore pile
2. Melakukan pengeboran pada 9 titik bore pile yang telah ditentukan. Pengeboran bore pile menggunakan bor berdiameter 1500  mm.  Kemudian memastikan kedalaman pengeboran sesuai dengan gambar perencanaan. Detail perencanaan pengeboran bore pile dapat dilihat pada Gambar 2.
3. Melakukan penggalian seluas lebih dari 1 m dimensi pile cap . Melebihkan 1 m dari dimensi pile cap bertujuan untuk ruang pemasangan bekisting  dan untuk meminimalkan potensi longsor dan air yang mengenang saat hujan.
4. Melakukan pembobokan pada fondasi bore pile yang dimulai dari ujung bore pile sampai bottom pile cap. 5. Menyiapkan besi penyaluran dari sisa besi bore pile . Besi penyaluran dipotong 10 cm dari top pile cap , kemudian besi hasil pembobokan dimekarkan dan dipasang besi spiral di dalamnya.

## Pekerjaan pile cap
Pekerjaan pile cap terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Melakukan perapian dan pemadatan tanah  dengan cara menaburkan pasir pada tanah, kemudian  diratakan menggunakan stamper .
2. Pembuatan lead concrete atau lantai kerja yang berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pembuatan pile cap . 3. Membuat marking dimensi pile cap oleh tim survey untuk pekerjaan pembesian pile cap. 4. Melakukan pemasangan besi pile cap. Pemasangan besi pile cap dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pembesian pile cap
5. Membuat marking dimensi core wall dan core lift oleh tim survey untuk pekerjaan pembesian core wall dan core lift.
6. Pemasangan besi dinding vertikal core wall dan core lift , kemudian pemasangan besi sambungan overlap di tengah lantai dengan menggunakan alat bantu bar bending . Pembesian dinding vertikal core wall dan core lift dapat dilihat pada Gambar 4.
7. Pemasangan bekisting pile cap untuk memberikan bentuk pada beton yang akan dicor.
8. Melakukan checklist apabila ada kekeliruan. Checklist ini dilakukan untuk memastikan pemasangan besi sesuai gambar perencanaan struktur dan memastikan verticality. Proses checklist dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Checklist pembesian dan bekisting pile cap
9. Pengecoran pile cap dengan alat bantu concrete pump, kemudian dilakukan pemerataan dan pemadatan dengan alat bantu converter vibrator . Proses pengecoran pile cap dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Pengecoran pile cap
10. Pelepasan  bekisting pile cap pada saat beton pile cap sudah  mengeras, kemudian melakukan penimbunan kembali pada sisa 1 m sisi pile cap yang tadi digunakan untuk pemasangan bekisting. Pile cap yang siap untuk dilakukan pembukaan bekisting dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Persiapan pembukaan bekisting pile cap

## Pekerjaan core wall segmen 1 dan core lift
Core wall dan core lift terbagi menjadi 24 segmen vertikal, dengan ketinggian 1 segmen vertikal adalah 4 m. Pekerjaan core wall segmen 1 dan core lift terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Melakukan marking kembali di atas pile cap yang sudah tercor. Marking ini berfungsi untuk acuan pemasangan bekisting. Marking dilakukan untuk memastikan tidak ada besi yang keluar dari marking saat pemasangan besi. Jika besi keluar dari batas marking maka besi harus ditekuk sampai batas marking . 2. Pemasangan besi horizontal core wall , core lift , dan tulangan pengaku ( ties ) pada dinding dan opening yang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Pembesianbesi horizontal core wall , core lift , dan tulangan pengaku ( ties )
3. Melakukan checklist pada pembesian apa bila ada kekeliruan. Checklist ini dilakukan untuk memastikan pemasangan sesuai gambar struktur. Proses checklist dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Checkliast pembesian core wall
4. Pemasangan bekisting core wall dan core lift , yang dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Pemasangan bekisting core wall dan core lift
5. Melakukan checklist pada bekisting core wall dan core lift apa bila ada kekeliruan. Checklist ini dilakukan untuk memastikan verticality dan kekokohan dari bekisting.
6. Penyiraman lem beton calbond sebelum melakukan pengecoran. Fungsinya Penyiraman lem beton calbond adalah untuk menyatukan beton lama dan beton baru.
7. Pengecoran core wall segmen 1 dan core lift menggunakan alat bantu baket, selang tremi, dan TC. Setelah beton tertuang pada core wall segmen 1 dan core lift, dilakukan pemerataan dan pemadatan dengan alat bantu vibrator. Pengecoran core wall segmen 1 dan core lift dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Pengecoran core wall segmen 1 dan core lift

## Pekerjaan core wall segmen 2 dan segmen seterusnya
Pekerjaan core wall segmen 2 dan segmen seterusnya terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Pemasangan precast tulangan core wall untuk segmen 2 dan segmen seterusnya menggunakan alat bantu TC. Pemasangan precast tulangan terdapat tiga lapis, yaitu lapis luar, lapis tengah, dan lapis dalam. setiap precast memiliki kode atau nomor dinding. Pemberian kode atau penomoran pada precast tulangan dilakukan karena
setiap precast tulangan memiliki ukuran yang berbeda untuk setiap lapisnya. Fabrikasi precast tulangan yang siap digunakan dapat dilihat pada Gambar 12. Proses instal precast tulangan dapat dilihat pada Gambar 13.
Gambar 12. Precast tulangan core wall
Gambar 13. Pemasangan precast tulangan
2. Pemasangan besi ties dan stek lipat untuk dinding core lift maupun besi lantai ditutup dengan busa, kemudian melakukan pengecekan verticality dinding.
3. Pemasangan bekisting core wall menggunakan alat bantu TC .
4. Pengecoran dinding core wall menggunakan alat bantu baket, selang tremi, dan TC. Setelah beton tertuang pada core wall, dilakukan pemerataan dan pemadatan dengan alat bantu vibrator .
Menggunakan tahap pengecoran 3 segmen core wall kemudian 1 segmen core lift memiliki kelebihan pada pemasangan bekisting yang tidak memerlukan waktu lama. Sedangkan dalam penerapan metode pekerjaan core wall secara umum, pemasangan bekisting membutuhkan waktu yang lama karena bentuk core wall adalah segi 8, oleh karena itu pemasangan bekisting harus melalui tahap fabrikasi bekisting terlebih dahulu sebelum dipasang. Kelebihan lainnya adalah optimalisasi penempatan pekerja, di mana pekerjaan pengecoran, bekisting, dan pembesian dapat tetap dilakukan.  Sedangkan untuk kekurangannya adalah kesulitan dalam menempatkan tulangan yang tidak dirakit ditempat, karena rapatnya jarak antar tulangan core wall .
Waktu yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan pekerjaan core wall menggunakan  tahap pengecoran 3 segmen core wall kemudian 1 segmen core lift adalah 15 hari, maka 1 segmen membutuhkan 5 hari waktu pekerjaan. Sedangkan saat menggunakan metode pengecoran umum, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 segmen adalah 15 hari. Grafik waktu penyelesaian pekerjaan core wall dapat dilihat pada Gambar 14.
Gambar 14. Grafik waktu penyelesaian pekerjaan core wall

## 4. KESIMPULAN
Dengan menggunakan metode precast tulangan core wall , dimana segmen 1 dirakit ditempat core wall sedangkan tulangan  segmen 2 dirakit ditempat lain (tetap dilokasi proyek), dapat mengurangi waktu tunggu merakit tulangan ditempat core wall dan  optimalisasi penempatan pekerja.  Sedangkan  kekurangannya  adalah  kesulitan dalam menempatkan tulangan pada core wall karena rapatnya jarak antar tulangan. Proses segmen 2 diulangi pada segmen 3 dan seterusnya hingga segmen 24. Tulangan core lift untuk semua segmen dirakit ditempat.
Metode  pengecoran  dilakukan terlebih dahulu  3 segmen core  wall kemudian 1 segmen core lift . Metode ini meminimalkan waktu pemasangan bekisting, karena saat pemasangan bekisting tidak perlu  melakukan  fabrikasi bekisting terlebih dahulu. Optimalisasi penempatan pekerja, di mana pekerjaan pengecoran, bekisting, dan pembesian dapat tetap dilakukan.
Metode tersebut membuat pekerjaan core wall lebih cepat dibandingkan core lift. Saat melanjutkan pekerjaan core lift , pekerja core wall dialihkan ke pekerjaan lain, yaitu rangka baja luar core wall . Hal ini juga mendapatkan optimalisasi penempatan pekerja.
Dari hasil grafik waktu penyelesaian core wall , dapat dilihat percepatan penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan metode umum. Metode pekerjaan core wall proyek Turyapada Tower membutuhkan waktu pekerjaan untuk 1 segmen adalah 5 hari, maka pekerjaan core wall dapat selesai dalam waktu 120 hari. Sementara metode umum pekerjaan core wall membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu untuk pekerjaan 1 segmen membutuhkan 15 hari, maka pekerjaan core wall dapat selesai dalam waktu 360 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriathama, R. (2022). Shear Wall: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Cara Memasangnya . Diambil kembali dari rumah123.com. https://artikel.rumah123.com/shear-wall-bangunan Bustaman, S. A. (2022). Analisis Pengaruh Struktur Corewall terhadap Perilaku Seismik Gedung Hotel El Royale Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Krishna. (2019). Different Types of Walls Used in Building Construction . Diambil kembali dari Civil Read. https://civilread.com/wall-types/
Kustanrika, I. W. (2016). Perencanaan Dinding Core Wall Pada Gedung Bertingkat Tinggi. Kilat, 33-37. https://doi.org/10.33322/kilat.v5i1.677
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ha ri ke - Segmen core wall
Grafik Waktu Penyelesaian Pekerjaan Core Wall
Metode umum pekerjaan core wall
Tahap pengecoran 3 segmen core wall kemudian 1 segmen core lift
Ratnayanti, K. R. (2019). Kajian Perbandingan Biaya dan Waktu pada Bearing Wall dengan Bata Merah dan Bata Ringan. Itenas repository