## ANALISA KESESUAIAN JUMLAH ALAT ANGKUT TERHADAP ALAT BONGKAR MUAT DI PT BUMA KUMAWA DESA NOLOKLA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
Rolling Swempry Gaspersz Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura chrisostomosgaspersz@yahoo.com

## Abstrak
Analisa terhadap kesesuaian alat angkut terhadap alat bongkar bertujuan untukmengetahui apakah    jumlah  alat  muat  dan  alat  angkut  yang  melakukan  pekerjaan  pemuatan  dan pengangkutan  sudah  serasi  atau  belum.Hasil  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  memberikan solusi  sebagai  acuan  untuk  menentukan  menetukan  jumlah  alat  angkut  dan  alat  muat. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk    Analisa  Kesesuaian  Jumlah  Alat  Angkut  Terhadap  Alat Bongkar Muat Di Pt Buma Kumawa Desa Nolokla Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
Data yang diambil adalah spesifikasi alat angkut dan alat muat yang digunakan, cycle time masing-masing alat angkut tersebut dan rata-rata produksi pertahun.
Berdasarkan data yang didapat di lapangan lalu diolah, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 0,319  yang  artinya  alat  maut  akan  sering  menunggu  alat  angkut.  Yang  mana  dalam persamaannya  apabila  nilai  ;  MF  <  1  artinya  alat  muat  akan  sering  menganggur  atau berhenti. MF = 1 artinya kerja alat muat dan kerja alat angkut sama sibuk. MF 1 artinya alat angkut  akan  sering  menganggur  atau  berhenti,  dengan  demikian  maka  keserasian  kerja antara  alat  muat  da  alat  angkut  belum  maksimalsehingga  perlu  adanya  penambahan  alat angkut jika pihak manajemen menghendaki adanya peningkatan jumlah produksi.
Kata kunci : Keseresaian, alat angkut, alat muat.

## 1.   PENDAHULUAN
Seiring  meningkatnya  pembangunan  pada saat  sekarang  ini,  menyebabkan  kebutuhan akan  mineral  batuan  Andesit  juga  semakin meningkat,  hal  ini  disebabkan    batuan  Andesit merupakan  salah  satu  bahan  yang  sangat diperlukan sebagai bahan baku yang menunjang pembangunan dibidang infrastruktur seperti:  pembangunan  gedung  –  gedung,  jalan raya,  bandar  udara,  rumah  dan  lain  -  lain. Dalam  hal  ini  batuan  Andesit  digunakan material  timbunan  dan  juga  sebagai  bahan dasar pembuatan batu tella
Penyebaran  batuan  Andesit  di  provinsi Papua  terutama  di  kabupaten  Jayapura membentang  disepanjang  kaki  pegunungan Cyclop.  Salah  satu  daerah  di  kota  Jayapura yang banyak terdapat cadangan batuan Andesit adalah  di  Kampung  Nendali  Distrik  Sentani Timur. Letak  wilayah  lokasi  penambangan secara  administrasi  berada  pada  Desa  Nolokla
yang mengalami peralihan administrasi menjadi Kampung  Nendali  atau  kampung  Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.
1. Lokasi  penelitian  dapat  dijangkau  dengan menggunakan  kendaraan  roda  dua  dan kendaraan  roda  empat  dengan  waktu tempuh  dari  pusat  kota  Abepura  adalah sekitar ± 30 menit.
2. Secara  geografis  lokasi  penambangan perusahaan  PT.  Buma  Kumawa  terletak pada 02º 35’ 59, 7” Lintang Selatan hingga 02º    36’  01”  Lintang  Selatan  dan  140º  39’ 39”  Bujur  Timur  sampai  140º40’40”  Bujur Timur.
3. PT  Buma  Kumawa  memiliki  beberapa  staf tenaga  ahli  dan  pelaksana  lapangan  yang dipimpin oleh direktur utama Herry Gautama, Elsa
Telapary jabatan
personalia  dan  keuangan,  Cahya  Widi Setiawan  jabatan  site  manager,  Ir.  Vivi Susastra  jabatan  quality  control,  Berlin
Galugu,  ST  jabatan  quantity  control, Rahmat,  ST  jabatan  pelaksana  I,  Anwar sebagai  jabatan  II,  Mintarso  jabatan drafman,  Syrlius  M.  Boston,  SE    jabatan logistik, Wisnujayanto, ST Jabatan
administrasi teknik. Pemilik  perusahaan  ini  melihat  batuan andesit
memiliki potensi yang dapat dikembangkan  untuk  membantu  pemerintah dalam  menyukseskan  pembangunan  di  bidang infrastruktur  dan  juga    dapat  menciptakan lapangan pekerjaan, oleh sebab itu didirikanlah suatu  badan  usaha  dengan  nama  PT  Buma Kumawa  yang  digunakan  untuk  mengelolah sumberdaya batuan Andesit ini.
Dalam  pengelolaan  batuan  Andesit  ini tentunya  membutuhkan  banyak  pertimbangan agar  tujuan  untuk  memperoleh  hasil  yang maksimal  dapat  tercapai.    Salah  satu  hal  yang penting untuk dipertimbangankan adalah penggunaan  peralatan  yang  digunakan  untuk kegiatan  penambangan  seperti  alat  bongkar, alat  muat  dan  alat  angkut.  Agar  tidak  terjadi pengeluaran  biaya  yang  yang  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  pekerjaan,  maka  perlu diperhitungkan  jumlah  dan  kapasitas  alat  yang akan  digunakan.  Oleh  sebab  itu  dalam penelitian  ini  akan  diperhitungkan  jumlah  alat yang akan digunakan agar terciptalah keserasian  kerja  antara  semua  alat  mekanis yang  digunakan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  keserasian  alat  muat  dan alat angkut

## 2.  METODE PENELITIAN
A.  Metode Observasi
Metode  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  observasi    yang  mana  akan dilakukan  pengambilan    data  secara  cermat. Methode  ini  digunakan  untuk  memperoleh data  tentang  spesifikasi  alat  angkut  dan  alat muat  yang  digunakan,  cycle  time  alat  angkut dan alat muat, rerata produksi pertahun.
Sampel tanah akan dianalisis di laboratorium  untuk  mengetahui  sifat  kimia  dan fisik  tanah  yang  kemudian  akan  dibanding dengan  kondisi  tanah  yang  semestinya  dengan menggunakan metode studi pustaka.
Data  vegetasi  digunakan  sebagai  referensi untuk dilakukan penanaman kembali pada lahan bekas tambang.
Sedangkan data koordinat dan elevasi akan diolah dengan menggunakan software.
B. Metode Studi Literatur Methode
ini digunakan untuk memperoleh  data  yang  berasal  dari  laporan terdahulu  yaitu  seperti  data  dari  managemen perusahaan  tempat  dilakukan  penelitian  dan
literatur  lainnya  yang  berhubungan  dengan perhitungan keserasian alat mekanis.

## C. Jenis dan Sumber Data
a.  Jenis Data 1.  Data Primer
Data  primer  yang  diperlukan  dalam penulisan untuk menyelesaikan
permalahan diatas antara lain :
a.  Spesifikasi alat mekanis.
b.  Cycle time alat mekanis
c.  Jumlah  alat  angkut  dan  alat  muat yang digunakan saat ini
d.  Rata-rata produksi perusahaan pertahun.
2.  Data Sekunder
a.  Peta Topografi.
b.  Peta lokasi dan kesampaian daerah. c.  Sejarah perusaahn. d.  Dokumentasi situasi lokasi penambangan dan sekitarnya.

## a.  Sumber Data
Pengumpulan  data  primer  diperoleh  dari lokasi  penelitian,  sementara  data  sekunder melalui  penelusuran  berbagai  pustaka  yang ada terutama dari pihak perusahaan.

## b.  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan faktor  penting  yang  menentukan  keberhasilan suatu  penelitian  karena  berkaitan  dengan bagaimana  data  akan  dikumpukan,  asal sumbernya,  dan    peralatan  pendukung  yang digunakan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Observasi
Observasi  adalah  methode  penelitian yang  dilakukan  secara  cermat.  Methode  ini digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang waktu  edar  alat  mekanis,  waktu-waktu hambatan, kondisi jalan angkut dan topografi lokasi penelitian.
2. Studi Literatur Methode ini digunakan untuk
memperoleh  data  yang  berasal  dari  bahan referensi seperti laporan-laporan terdahulu.

## c. Teknik Analisis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah teknik analisis data secara matematis.  Data  yang  berhasil  diperoleh akan  diolah,  kemudian  berdasarkan  hasil olahan  data  tersebut  dapat  diperoleh  hasil yang harapkan.
Sedangkan  data  koordinat  dan  elevasi akan  diolah  dengan  menggunakan  program software surfer yang kemudian akan menghasilkan  peta  topografi  dalam  bentuk garis kontur.

## d.   Lokasi Penelitian
Secara  geografis  lokasi  penambangan perusahaan  PT.  Buma  Kumawa  terletak  pada 02º  35’  59,  7”  Lintang  Selatan  hingga  02º    36’ 01”  Lintang  Selatan  dan  140º  39’  39”  Bujur Timur sampai 140º40’40” Bujur Timur.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.   Waktu edar (Cycle Time) peralatan mekanis
Waktu edar merupakan kemampuan suatu alat  dalam  melakukan  satu  kali  daur  produksi. Waktu  edar  alat  muat  dan  alat  angkut  sangat dipengaruhi  oleh  kemampuan  operator  dan kondisi  fisik  alat.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh rata-rata waktu edar alat muat adalah 0,365 menit dan alat angkut adalah 1,14 menit.

## B.  Efisiensi kerja
Efisiensi  kerja  merupakan  suatu  tujuan untuk mengetahui berapa persen seluruh waktu kerja  yang  tersedia,  dapat  dimanfaatkan  untuk kerja  produktif,  maka  dari  data  lapangan  yang diolah  adalah  67,85  %.  Merupakan  efisiensi kerja dari waktu kerja yang tersedia.

## C.  Produksi peralatan mekanis 1.  Excavator Backhoe
Dalam  menentukan  kemampuan  produksi alat  muat excavator  backhoe maka  terlebih dahulu dilakukan perhitungan atau pengamatan terhadap  waktu  edar  rata-rata  ( cycle  time) selama excavator  backhoe melakukan  operasi. Berdasarkan hasil  pengamatan  dilapagan  yang kemudian diolah secara matematis maka dapat diketahui  produksi excavator  backhoe adalah 80.312 m³/jam,
Untuk  mengetahui  hasil  produksi  tiap  jam, hari,  bulan,  dan  tahun  dapat  di  lihat  pada penjelasan dibawah ini :
a.  80.312  m³/jam  ×  4,75  jam/hari  adalah 381.482 m 3 /hari b.  381.482  m 3 /hari  ×  24  hari/bulan  adalah
9.155,568 m 3 /bulan
c. 9.155,568  m 3 /bulan  ×  12  bulan/tahun adalah 10.986,792 m 3 / tahun .

## 2.  Dump truck
Dalam  menentukan  kemampuan  produksi alat  muat excavator  backhoe maka  terlebih dahulu dilakukan perhitungan atau pengamatan terhadap  waktu  edar  rata-rata  ( cycle  time) selama excavator  backhoe melakukan  operasi.
Berdasarkan hasil  pengamatan  dilapagan  yang kemudian diolah secara matematis maka dapat diketahui  produksi dump  truck adalah  121.972 m³/jam
Untuk  mengetahui  hasil  produksi  tiap  jam, hari,  bulan,  dan  tahun  dapat  di  lihat  pada penjelasan dibawah ini :
a.  121.972 m³/jam × 4.75 jam/hari adalah 579.367 m 3 /hari
b.  579.367 m 3 /hari × 24 hari/bulan adalah
13.904,808 m 3 /bulan c.  13.904,808 m 3 /bulan× 12 bulan/tahun adalah 16.685,769
m 3 /tahun.

## D.  Evaluasi produksi peralatan mekanis.
PT  Buma  Kumawa  merupakan  salah  satu perusahaan  pertambangan  yang  bergerak  di bidang  industri  bahan  galian  batuan  Andesit dengan  mempunyai  target  produksi  antara  200 - 320 m 3 /hari Dari data yang di peroleh dilapangan dan diolah  dievaluasi  bahwa  produksi    alat  muat (excavator backhoe) 80.312.m³/jam atau 50,195  ret/jam,  jika  di  hitung  dalam  satu  hari kerja  produksi  alat  muat (excavator  backhoe) adalah  381.486  m 3 /hari  atau  238.426  ret/hari dan  alat  angkut (dump  truck) 121.972  m³/jam atau  17.424  ret/jam  jika  dalam  satu  hari  kerja produksi  alat  angkut (dump  truck) adalah 579.367 m³/hari atau 82.762 ret/hari.
Dapat disimpulkan bahwa target produksi perusahaan  PT  Buma  Kumawatelah  tercapai dan mengalami keuntungan dari target produksi yang ditetapkan.

## E.  Keserasian kerja antara alat muat dan alat angkut
Berdasarkan data yang didapat di lapangan  lalu  diolah,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  nilai  0,319  yang  artinya  alat  maut  akan sering  menunggu  alat  angkut.  Yang  mana dalam persamaannya apabila nilai ;
MF  <  1  artinya  alat  muat  akan  sering menganggur atau berhenti.
MF  =  1  artinya  kerja  alat  muat  dan  kerja  alat angkut sama sibuk.
MF  1  artinya  alat  angkut  akan  sering menganggur atau berhenti
Apabila  pihak  manajemen  perusahan berkeinginan agar alat muat dapat bekerja lebih efisian  lagi  maka  perlu  ada  penamahan  satu unit  alat  angkut.  Namun  demikian  perlu diperhitungan juga tentang masalah biaya yang akan  digunakan  dan  rencana  pemanfaatannya setelah kegiatan penambangan berakhir

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat diketahui  bahwa  factor  keserasian  antara alat  angkut  dan  alat  bongkar  tidak  serasi, hal  ini  dapat  diketahui  dari  niai  factor keserasian sebesar 0,31. Nilai ini menunjukkan  bahwa  alat  maut  akan  sering menganggur.
2.  Perlu  adanya  penambahan  alat  angkut  jika pihak  manajemen  menghendaki  adanya peningkatan jumlah produksi.

## 5.  REFERENSI
Hadi,  1992. Alat  –  alat  berat. Pekerjaan  umum Jakarta Indonesianto,  2000. Pemindahan  Tanah Mekanis. Veteran . Jogyakarta. Rostiyanti,  2002  . Alat  berat  untuk  Proyek Kontruksi. Bineka   Cipta. Prodjosumarto,  Partanto.1993. Pemindahan Tanah Mekanis . ITB, Bandung.