## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PERCEPATAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PELAT BONDEK
Risky Andika Purnama 1) , Paksitya Purnama Putra 2) dan Hernu Suyoso 3)
1 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, email: riskyandika30@gmail.com 2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37
Jember, email: paksitya.putra@unej.ac.id 3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, email: hernu.suyoso@gmail.com

## ABSTRAK
Pelat bondek merupakan pelat komposit  yang  terdiri  dari  pelat  baja galvanis,  wiremesh  dan  beton.  Dibanding dengan  pelat  lantai  konvensional,  pelat bondek  sendiri  masih  jarang  diterapkan  di Indonesia, karena membutuhan perhitungan khusus untuk
menggunakannya.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menghitung biaya dan waktu pekerjaan pelat lantai dengan
menggunakan  metode  pelaksanaan  pelat lantai  bondek  dan  menentukan  efisiensi biaya  dan  waktu  penggunaan  metode pelaksanaan pekerjaan pelat lantai konvensional  dengan  metode  pelat  bondek. Untuk  mengetahui  hal  tersebut  dilakukan analisa mulai dari analisa struktur, analisa volume,  analisa  biaya  dan  analisa  waktu. Hasil  analisa  menunjukan  pelat  bondek dapat  memangkas  biaya  pelaksanaan  pelat lantai sebesar 5.72% atau Rp.
135.284.897,98 dan  mempercepat  waktu pekerjaan pelat lantai sebesar 36.21% atau 63  hari,  yang  semula  menggunakan  pelat lantai  konvensional  membutuhkan  biaya sebesar  Rp. 2.363.575.380,97 dan  durasi pekerjaan selama 174 hari. Sedangkan jika menggunakan  pelat  lantai  bondek  hanya
membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.228.290.482,99  dan  durasi  pekerjaan selama 111 hari..
Kata  Kunci: Biaya,  Bondek,  Waktu, Wiremesh

## ABSTRACT
Bondek  slab  is  a  composite  slab  consisting of galvanized steel, wiremesh and concrete. Compared  to  conventional  slab,  bondek slab themselve are still not applied to often in  Indonesia  because  it  requires  special calculations to use them. The purpose of the study are to calculate the budget and period of  slab  work  by  using  the  bondek slab method  and  determine  the  budget  and period  efficiency  of  using  the  conventional slab  and  bondek  slab.  To  find  this  out, analysis  is  carried  out  starting  from structur  analysis,  volume  analysis,  budget analysis  and  period  analysis.  The  analysis shows that  the  slab  can  reduce  the cost  of slab  implementation  is  5.72%  or Rp.
135.284.897,98 and  accelerate  the  time  for floor  slab  work  is  36.21%  or  63  days, which  originally  used  conventional  floor slab  cost  is Rp. 2.363.575.380,97 and  the duration of work is 174 days. While if use a bondek slab only costs is Rp. 2,228,290,482.99  and  the  duration  of  work is 111 days.
Keyword: Bondek, Cost,
Period,

## Wiremesh

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan jasa konstruksi saat ini telah  berkembangan  pesat  terutama  di Indonesia.  Hal ini  ditandai  dengan  banyak proyek  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah maupun swasta. Melihat perkembangan  jasa  konstruksi  yang  begitu pesat,  perusahaan-perusahaan  konstruksi berusaha  untuk  memenangkan  persaingan dengan  meningkatkan  produk  atau  jasa dengan  menggunakan  metode-metode  yang

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
dinilai  efisien  dan  memiliki  mutu  yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Pekerjaan pelat merupakan salah satu bagian  dari  pekerjaan  konstruksi  yang membutuhkan  waktu  cukup  lama  dalam proses  pembuatannya.  Dalam pelaksanaan pekerjaan  pelat  lantai  terdapat  beberapa metode  yang  dapat  digunakan  dalam proyek, diantaranya adalah metode
konvensional  dan  metode  menggunakan pelat bondek.
Metode konvensional merupakan  salah  satu  metode  pekerjaan yang seluruh proses pelaksanaannya dilakukan  ditempat.  Pelaksanaan  pekerjaan metode  konvensional  memiliki  beberapa kekurangan diantaranya membutuhkan banyak  pekerja  dan  penggunaan  bekisting. Sedangkan  metode  menggunakan  pelat bondek  merupakan  metode  pelaksanaan yang  pekerjaannya  sama-sama  dilakukan ditempat namun tidak membutuhkan bekisting  dan  tulangan  tarik  karena  sudah digantikan fungsinya dengan bondek tersebut (Fastaria, 2014). Proyek pembangunan gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Jember  terdiri  dari  lantai 1,  2  dan  pelat lantai  3,  yang  dikerjakan  oleh  PT.  Marga Madu Indah dan PT. Rajendra Pratama Jaya
KSO  berlokasi  di  Jl.  Kalimantan  no  37,
Krajan Timur, Sumbersari,
Kec.
Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa
Timur.
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung  biaya  dan  waktu  pekerjaan pelat  lantai  dengan  menggunakan  metode pelaksanaan  pelat  lantai  bondek  dan menentukan  efisiensi  biaya  dan  waktu penggunaan  metode  pelaksanaan  pekerjaan pelat  lantai  konvensional  dengan  metode pelat bondek.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi Studi
Proyek
pembangunan Gedung Laboratorium  Terpadu  Fakultas  Teknik yang  terdiri  dari  pekerjaan  lantai  1,  2  dan pelat  lantai  3  dikerjakan  oleh  PT.  Marga
Madu Indah dan PT. Rajendra Pratama Jaya KSO  berlokasi  Jl.  Kalimantan  no  37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember Jawa
Timur. Gambar proyek dapat dilihat dengan pada Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi Penelitian Proyek Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik (Sumber: Google Earth, 2019)

## 2.2 Data Penelitian
1. Analisa Harga Satuan PU Jember 2019.
2. Bill Of Quantity.
3. Gambar Kerja.
4. Upah Tenaga Kerja.
5. Data Perencanaan.

## 2.3 Pengolahan Data Penelitian
Setelah mendapatkan data-data teknis tersebut  selanjutnya  dilalukan  berbagai analisa,  baik  pada  pelaksanaan  pekerjaan pelat  lantai  dengan  metode  konvensional maupun metode bondek. Pertama dilakukan analisa  struktur,  pada  analisa  struktur terdapat  dua  tahapan  perhitungan  yang dilakukan  yaitu  perhitungan  pembebanan dan  perhitungan  penulangan  struktur  yang mengacu pada SNI-03-2847-2013 (tata cara perhitungan  struktur  beton  bertulang  untuk pembangunan gedung). Selanjutnya dilakukan  analisa  volume  pekerjaan  tahap ini  menghitungan  volume  pekerjaan  pelat lantai  untuk  menentukan  banyaknya  bahan yang  akan  digunakan  dalam  pelaksanaan pekerjaan  pelat  lantai  konvensional  dan pelat  lantai  bondek.  Selanjutnya  analisa biaya dan analisa waktu, pada tahap analisa

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
biaya  dilakukan  dengan  cara  mengalikan analisa  harga  satuan  dengan  volume pekerjaan,  sedangkan  pada  tahap  analisa waktu  diketahui  dengan cara  membagi volume  pekerjaan  dengan  jumlah  pekerja dikalikan produktifitas
pekerja. Produktifitas  pekerja  sendiri  didapat  dari satu  dibagi  dengan  koefisien  pekerja. Setelah tahap analisa selesai maka dilakukan  perbandingan  dari  kedua  metode tersebut,  baik dari  sisi  biaya,  waktu, keunggulan  dan  kelemahan  masing-masing metode pelaksanaan pelat lantai tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisa Struktur Pelat Lantai
Hasil dari analisa struktur pelat lantai konvensional  maupun  pelat  lantai  bondek tebal rencana pelat lantai 12 mm, dan beban berfaktor (Qu) sebesar 1097,2 kg/m.
3.2 Perhitungan Pelat Lantai Konvensional Dari  data  analisa  struktur  pelat  lantai diatas  maka  didapatkan  data  kebutuhan dimensi  tulangan  yang  dapat  dilihat  pada tabel 1.
Tabel 1. Kebutuhan Tulangan Pelat Lantai Konvensional Tulangan Kebutuhan Tulangan Arah y Kebutuhan Tulangan Arah x Tulangan Tumpuan D10-300, As = 304 mm D10-300, As = 304 mm Tulangan Lapangan D10-300, As = 304 mm D10-300, As = 304 mm Tulangan Bagi D10-200, As = 240 mm D10-200, As = 240 mm

## 3.3 Pehitungan Pelat Lantai Bondek
Dari  data  analisa  struktur  pelat  lantai diatas tentang rencana tebal pelat dan beban yang  diterima  maka  didapat  dihitung  tebal rencana  pelat  bondek  yang  ada  digunakan
dengan  menggunankan  rumus  dari Steel Deck Institute 2011. Bondek yang digunakan  sebagai  tulangan  pengganti tulangan  positif  pada  pekerjaan  pelat  lantai memiliki tebal 0.7 mm. Berikut penampang pelat bondek, dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar 2. Penampang Pelat Bondek (Sumber: Steel Deck Institute, 2011)
Spesifikasi bondek sebagai berikut: Bahan dasar :  Baja  lapis  galvanis  dengan tegangan leleh 560 MPa (N/mm 2 )
Ketebalan bahan: 0.7 mm – 1.00 mm
Kekuatan tarik : 550 Mpa Tinggi gelombang: 50 mm Lebar efektif : 1050 mm Panjang : Maksimum 12.000 mm Dari hasil analisa perhitungan kekuatan  bondek,  bondek  dikatakan  aman apabila kekuatan lenturnya (flexural strenght)  memiliki  nilai  Mru  >  Mu.  Dari hasil  perhitungan  didapat  nilai  Mru  >  Mu,
1503.57 Kgm > 445.02 Kgm.

## 3.4 Pehitungan Wiremesh
Perencanaan  diameter  dan  jarak tulangan wiremesh dihitung  dengan  cara mengkonversi  dari  tulangan  pokok  pada pelat  konvensional.  As  perlu  <  Asw,  188.4 mm 2 <  251.2  mm 2 (ok!).  Jadi  digunakan wiremesh M8-200.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
3.5 Pehitungan  Volume  Pekerjaan  Pelat Lantai Konvensional
Volume  bahan  untuk  pekerjaan  pelat lantai konvensional ditunjukan pada tabel 2.
Tabel 2. Volume Bahan Pelat Lantai Konvensional Bahan Volume Satuan Besi D10 11630 Kg Beton K- 300 133.44 m 3 Bekisting 9 mm 1112.21 m 2 3.6 Pehitungan  Volume  Pekerjaan  Pelat Lantai Bondek
Volume  bahan  untuk  pekerjaan  pelat lantai bondek ditunjukan pada tabel 3.
Tabel 3. Volume Bahan Pelat Lantai Bondek Bahan Volume Satuan Wiremesh M8-200 8403.44 kg Bondek 1414 m 2 Beton 100.915 m 3

## 3.7 Analisa Biaya
Pada  analisa  biaya  dilakukan  dengan cara  mengalikan  antaran  volume  pekerjaan dengan  analisa  harga  satuan,  digunakan analisa harga satuan PU Jember tahun 2019.
Uraian analisa harga satuan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4. Analisa Harga Satuan Uraian Pekerjaan Koefisie n Satuan Harga Satuan (Rp) Harga (Rp) Pekerjaan 10kg Pembesian Tenaga Pekerja 0.07 OH 65.000,00 4.550,00 Tukang besi 0.07 OH 75.000,00 5.250,00 Kepala Tukang 0.007 OH 80.000,00 560,00 Mandor 0.004 OH 85.000,00 340,00 Jumlah 10.700,00 Bahan Besi ulir 10.50 kg 11.025,00 115.762,50 Kawat ikat beton 0.150 kg 19.499,55 2.924,93 Jumlah 118.687,43 Jumlah Bahan + Upah 129.387,43 Overhead + profit 15% 19.408,11 Harga Satuan Pekerjaan 148.795,55 Pekerjaan 1m 3 Beton K-300 Tenaga Pekerja 1.650 OH 65.000,00 107.250,00 Tukang batu 0.275 OH 75.000,00 20.625,00 Kepala Tukang 0.028 OH 80.000,00 2.240,00 Mandor 0.083 OH 85.000,00 7.055,00 Jumlah 137.170,00 Bahan Semen PC 413 kg 1.312,50 542.062,50 Pasir beton 681 kg 112,50 76.610,46

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Kerikil (Maks 30 mm) 1021 kg 163,34 166.768,10 Air 215 Liter 472,50 101.587,50 Jumlah 887.028,56 Jumlah Tenaga + Bahan 1.024.198,56 Overhead + profit 15% 153.629,78 Harga Satuan Pekerjaan 1.177.828,34 Pekerjaan 1m 2 Bekisting Tenaga Pekerja 0.660 OH 65.000,00 42.900,00 Tukang Kayu 0.330 OH 75.000,00 24.750,00 Kepala Tukang 0.033 OH 85.000,00 2.805,00 Mandor 0.033 OH 95.000,00 3.135,00 Jumlah 73.590,00 Bahan Kayu kelas III (Papan) 0.040 m³ 4.911.007,50 196.440,30 Paku biasa 2"- 5" 0.400 kg 15.750,00 6.300,00 Minyak bekesting / pelumas 0.200 Liter 32.025,00 6.405,00 Kayu kelas II (Balok) 0.015 m³ 7.694.741,25 115.421,12 Plywood tebal 9 mm (1.22 x 2.44) 0.350 Lbr 300.720,00 105.252,00 Dolken kayu Ø8-10/400 cm 6.000 Batang 23.100,00 138.600,00 Jumlah 568.418,42 Jumlah Bahan + Upah 641.513,42 Overhead + profit 15% 96.227,01 Harga Satuan Pekerjaan 737.740,43 (Asumsi Bekisting 2x Pakai) Bahan 284.209,21 Upah 73.590,00 Jumlah Bahan + Upah 357.799,21 Overhead + profit 15% 53.669,85 Harga Satuan Pekerjaan 411.468,90 Pemasangan 10 kg jaring kawat baja M8 (Wiremesh) Tenaga Pekerja 0.025 OH 65.000,00 42.900,00 Tukang Besi 0.025 OH 75.000,00 24.750,00 Kepala Tukang 0.002 OH 80.000,00 2.640,00 Mandor 0.004 OH 85.000,00 2.805,00 Jumlah 73.095,00 Bahan Wiremesh 10.200 kg 26.250,00 267.750,00 Kawat ikat beton 0.050 kg 19.499,55 974,98 Jumlah 268.724,98 Jumlah Bahan + Upah 274.564,98 Overhead + profit 15% 41.184,75 Harga Satuan Pekerjaan 315.749,72

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Pekerjaan 1m 2 Bondek
(Steel Deck)
Tenaga Pekerja 0.08 OH 65.000,00 5.200,00 Tukang Kayu 0.04 OH 75.000,00 3.000,00 Kepala Tukang 0.004 OH 80.000,00 320,00 Mandor 0.008 OH 85.000,00 680,00 Jumlah 9.200,00 Bahan Bondek 0.7 mm 1.08 m 2 125.000,00 135.000,00 Paku biasa 2"- 5" 0.23 kg 15.750,00 3.622,50 Kayu kelas II (Balok) 0.0089 m³ 7.694.741,25 68.483,20 Kaso 5/7 cm 0.0014 m³ 3.000.000,00 4.200,00 Overhead + profit 15% 33.075,86 Harga Satuan Pekerjaan 253.581,56 3.8 Rencana  Anggaran  Biaya  Pelat Lantai Konvensional Rencana anggaran biaya pada pelaksanaan pekerjaan pelat lantai
konvensional  diperoleh dari  mengalikan volume  dengan  analisa  harga  satuan.  Hasil perhitungan ditunjukan pada tabel 5. Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya Pelat Lantai Konvensional Item Pekerjaan Volume Analisa Harga Satuan Total Biaya Lantai 4 Bekisting 1112.21 Rp.411.468,90 Rp.457.639.825,27 Pembesian 11630 Rp.148.795,55 Rp.173.049.221,60 Beton 133.44 Rp.1.177.828,34 Rp.157.169.413,46 Jumlah Rp.787.858.460,32 Lantai 5 Bekisting 1112.21 Rp.737.740,43 Rp.457.639.825,27 Pembesian 11630 Rp.148.795,55 Rp.173.049.221,60 Beton 133.44 Rp.1.177.828,34 Rp.157.169.413,46 Jumlah Rp.787.858.460,32 Lantai 6 Bekisting 1112.21 Rp.737.740,43 Rp.457.639.825,27 Pembesian 11630 Rp.148.795,55 Rp.173.049.221,60 Beton 133.44 Rp.1.177.828,34 Rp.157.169.413,46 Jumlah Rp.787.858.460,32 3.9 Rencana  Anggaran  Biaya  Pelat Lantai Bondek Rencana anggaran biaya pada pelaksanaan  pekerjaan  pelat  lantai  bondek
diperoleh  dari  mengalikan  volume  dengan analisa  harga  satuan.  Hasil  perhitungan ditunjukan pada tabel 6.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 6.

## Rencana Anggaran Biaya Pelat Lantai Bondek
Item Pekerjaan Volume Analisa Harga Satuan Total Biaya Lantai 4 Wiremesh 7291.22 Rp.315.749,72 Rp.265.338.386,17 Beton 100.915 Rp.1.177.828,34 Rp.230.220.070,35 Bondek 1414 Rp.253.581,56 Rp.358.564.325,84 Jumlah Rp.742.763.494,33 Lantai 5 Wiremesh 7291.22 Rp.315.749,72 Rp.265.338.386,17 Beton 100.915 Rp.1.177.828,34 Rp.230.220.070,35 Bondek 1414 Rp.253.581,56 Rp.358.564.325,84 Jumlah Rp.742.763.494,33 Lantai 6 Wiremesh 7291.22 Rp.315.749,72 Rp.265.338.386,17 Beton 100.915 Rp.1.177.828,34 Rp.230.220.070,35 Bondek 1414 Rp.253.581,56 Rp.358.564.325,84 Jumlah Rp.742.763.494,33 3.10 Analisa Waktu
Analisa  waktu  diketahui  dengan  cara membagi  volume  pekerjaan  dengan  jumlah pekerja  dikalikan  produktifitas  pekerja. Hasil  analisa  durasi  pekerjaan  pelat  lantai konvensional  dan  bondek  ditunjukan  pada tabel 7 dan 8.
Tabel 7. Durasi Waktu Pelaksanaan Pelat Lantai Konvensional Keterangan Durasi (Hari) Lantai 4 58 Lantai 5 58 Lantai 6 58 Total 174 Tabel 8. Durasi Waktu Pelaksanaan Pelat Lantai Bondek Keterangan Durasi (Hari) Lantai 4 37 Lantai 5 37 Lantai 6 37 Total 111 3.11 Perbandingan Pelat Lantai

## Konvensional dan Pelat Bondek
Dari  hasil  perhitungan  dapat  diketahui selisih  biaya  pelaksanaan  pekerjaan  pelat lantai konvensional dan pelat lantai bondek sebesar  Rp.135.284.897.98  atau  5.72%, yang  berarti  menghemat  anggaran  pekerja pelat  lantai  yang  awalnya  menggunakan pelat  lantai  kovensional  membutuhkan biaya  sebesar  Rp.2.363.575.380,97  jika menggunakan  pelat  lantai  bondek  hanya membutuhkan biaya sebesar Rp.2.228.290.482,99. Sedangkan untuk selisih  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  pelat lantai konvensional dan pelat lantai bondek adalah  63  hari  atau  36.21%,  yang berarti mempercepat  waktu  pelaksanaan  pekerjaan pelat  lantai  yang  awalnya  menggunakan pelat  lantai  kovensional  membutuhkan waktu  selama  174  hari,  jika  menggunakan pelat  lantai  bondek  membutuhkan  waktu selama  111  hari.  Hasil  perbandingan  biaya dan waktu ditunjukan tabel 9 dan tabel 10.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 9.

## Perbandingan Biaya Pelat Lantai Konvensional dan Pelat Lantai Bondek
Analisa Harga Satuan Keterangan Pelat Konvensional Pelat Bondek Selisih (Rp) (Rp) (Rp) Lantai 4 Rp.787.858.460,32 Rp.742.763.494,33 Rp.45.094.965,99 Lantai 5 Rp.787.858.460,32 Rp.742.763.494,33 Rp.45.094.965,99 Lantai 6 Rp.787.858.460,32 Rp.742.763.494,33 Rp.45.094.965,99 Total Rp.2.363.575.380,397 Rp.2.228.290.482,99 Rp.135.284.897.98 Tabel 10. Perbandingan Waktu Pelat Lantai Konvensional dan Pelat Lantai Bondek Analisa Waktu Keterangan Pelat Konvensional Pelat Bondek Selisih (Hari) (Hari) (Hari) Lantai 4 58 37 21 Lantai 5 58 37 21 Lantai 6 58 37 21 Total 174 111 63 3.12 Perbedaan Pelat Lantai
Konvensional  dan  Pelat  Bondek  Dari Segi Pelaksanaan
Pelaksanaan pelat lantai konvensional dan pelat lantai bondek memiliki kelebihan dan  kekurangan  masing-masing.  Kelebihan dan  kekurangan  pelaksanaan  pelat  lantai konvensional dan pelat lantai bondek dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:
Tabel 11. Perbedaan Pelat Lantai Konvensional dan
Pelat Bondek Dari Segi Pelaksanaan No Pelat Lantai Konvensional Pelat Lantai Bondek 1 Dari segi biaya pembuatan pelat lantai konvensional lebih mahal. Dari segi biaya pembuatan pelat lantai bondek lebih murah. 2 Dalam pelaksanaannya masih menggunakan bekisting, Dalam pelaksanaannya tidak menggunakan bekisting, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. sehingga membutuhkan waktu yang lebih cepat. 3 Untuk tulangan pelat lantai menggunakan tulangan konvensional sehingga diperlukan waktu yang lama dalam membentuk dan memasang tulangan. Untuk tulangan pelat lantai, pada penulangan positif menggunakan bondek dan dalam penulangan negatif menggunakan wiremesh sehingga dapat cepat dalam pemasangan. 4 Dalam pemasangan tulangan dan bekisting dapat dilakukan searah bentang pendek dan panjang. Dalam pemasangan bondek, harus dipasang searah bentang pendek dari pelat lantai.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
5 Komponen pelat lantai konvensional lebih tahan terhadapat api, karena tulangan tertutup penuh oleh selimut beton.
Komponen pelat lantai bondek (steel deck) rawan meleleh jika terjadi kebakaran.
6 Diperlukan pembongkaran bekisting. Tidak perlu melakukan pembongkaran karena bondek sebagai bekisting pelat lantai tetap. 7 Bahan material mudah dan umum ditemukan. Dalam skala proyek besar perlu mendatangkan bahan material terutama bondek dan wiremesh dari tempat pabrikasi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan analisa pembahasan biaya dan waktu pada pelaksanaan  pelat  lantai  konvensional  dan pelat  lantai  bondek  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Total  biaya  yang  didapatkan  untuk pelaksanaan  pelat  lantai  konvensional pada  proyek  pembangunan  Gedung Laboratorium  Terpadu  Fakultas  Teknik Universitas
Jember adalah Rp.2.363.575.380,97. Sedangkan dengan menggunakan  metode  pelaksanaan  pelat lantai bondek total biaya yang dibutuhkan adalah Rp.2.228.290.482,99.
2. Durasi  waktu  yang  didapatkan  dengan menggunakan  metode  pelaksanaan  pelat lantai konvensional pada proyek pembangunan Laboratorium  Terpadu Fakultas  Teknik  Universitas  Jember
adalah 174 hari, sedangkan durasi waktu pelaksanaan  pelat  lantai  bondek  adalah 111 hari.
3. Biaya yang dibutuhkan pada pelaksanaan  pelat  lantai  bondek  lebih effisien  dan  dapat  menghemat  biaya sebesar  5.72%,  atau Rp.135.284.897.98 dari
pelaksanaan pelat lantai konvensional.
4. Durasi  waktu  yang  dibutuhkan  pada pelaksanaan  pelat  lantai  bondek  lebih efifisien  dan  dapat  menghemat  waktu sebesar  36.21%  atau  63  hari  dari pelaksanaan pelat lantai konvensional.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
American National Standards Institute/Steel Deck  Institute.  2011.  Standard  for Composite Steel Floor Deck-Slabs. Badan Standardiasi Nasional.2013.Tata Cara  Perhitungan  Struktur  Beton Untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2013. Jakarta:BSN Badan  Standardiasi  Nasional.2013.Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan  Gedung  dan  Struktur  Lain SNI 1727:2013. Jakarta:BSN Departemen  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah. 2002. “ Peraturan Pembebanan  Indonesia  Untuk  Gedung (PPIUG) 1983 ”. Jakarta.
Fastaria  R  dan  Yusroniya.  2014. Analisa Perbandingan  Metode Halfslab dan Pelat  Komposit  Bondek  Pekerjaan Struktur
Plat Lantai Proyek
Pembangunan  Apartement  De  Papilio Tamansari  Surabaya. Jurnal  Teknik PomITS.
PT.  UNION  METAL: Spesifikasi  dan desain pelat bondek (http://elib.unikom. ac.id/download.php?id=19690, 03- 08/2015).

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 8, No. 2, Oktober 2020 e-ISSN 2685-9173