## ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BERAT TERHADAP WAKTU DAN BIAYA (STUDI KASUS : PROYEK JALAN RAYA BABATBOJONEGORO KM 72-73)
Intan Mayasari (intanmayasari@unisda.ac.id) 1
Santi Ayu Sari (santiayusari69@gmail.com) 2
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan 1,2

## A BSTRAK
Jalan  merupakan  infrastruktur  yang  dibangun  pemerintah  untuk  memperlancar  pengembangan daerah  sehingga  menjadi  aset  yang  harus  dikelola  dan  difungsikan  secara  optimal.  Sistem prasarana dan sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar merupakan prasyarat bagi terjadinya pergerakan  ekonomi  wilayah,  dimana  sistem  pendukung  dan  pendorong  prasarana  transportasi sangat  berperan  terhadap  efisiensi  dan  efektifitas  kegiatan  ekonomi  wilayah.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu dan biaya penggunaan alat berat  yang digunakan dalam penyelesaian Proyek Jalan Raya Babat-Bojonegoro Km 72-73 pada pekerjaan pengaspalan.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kapasitas kerja, yaitu dengan menghitung data untuk mencari  kapasitas  kerja  alat  berat  yang  digunakan,  sebagai  dasar  untuk  menghitung  waktu  dan biaya yang dibutuhkan alat berat dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan.
Dari hasil analisis waktu yang diperlukan alat berat pada pekerjaan pengaspalan dengan volume 3612  ton/m3  adalah  167,5  jam  atau  24  hari.  Untuk  biaya  total  alat  berat  yang  dianalisis  pada pekerjaan pengaspalan sebesar Rp. 405.486.106.
Kata Kunci: Alat Berat, Waktu, Biaya

## A BSTRACT
Roads are infrastructure built by the government to facilitate regional development so that they become  assets  that  must  be  managed  and  function  optimally.  The  transportation  infrastructure and facilities system as a basic infrastructure is a prerequisite for the economic movement of the region, where the supporting system and transportation infrastructure drivers play a major role in the efficiency and effectiveness of regional economic activities. The purpose of this study is to determine the time and cost of using heavy equipment used in Babat-Bojonegoro Highway Project KM 72-73 completion on paving work.
This  research  uses  the  work  capacity  analysis  method,  namely  by  calculating  data  to  find  the working capacity of the heavy equipment used, as a basis for calculating the time and cost required for heavy equipment in the implementation of paving work.
From the analysis of the time required by heavy equipment in paving work with a volume of 3612 tons / m3 is 167,5 hours or 24 days. For the total cost of heavy equipment analyzed in paving work amounting to Rp. 405.486.106.
Key Words: Heavy Equipment, Time, Cost.

## PENDAHULUAN
Jalan  merupakan  infrastruktur  yang  dibangun  pemerintah  untuk  memperlancar  pengembangan daerah  sehingga  menjadi  aset  yang  harus  dikelola  dan  difungsikan  secara  optimal.  Sistem prasarana dan sarana transportasi sebagai infrastruktur dasar merupakan prasyarat bagi terjadinya pergerakan  ekonomi  wilayah,  dimana  sistem  pendukung  dan  pendorong  prasarana  transportasi sangat berperan terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi wilayah.
Kondisi Jalan Raya Babat-Bojonegoro KM 72-73 sepajang 1 KM yang kurang baik seperti banyak jalan  yang  berlubang,  retak  kulit  buaya,  bahkan  kerusakan  jalan  ini  jika  hujan  turun,  air  bisa menggenangi jalan tersebut. Untuk itu dilakukan perbaikan jalan raya tersebut dengan konstruksi perkerasan lentur (flexible pavement)  yang menggunakan aspal  sebagai  bahan pengikat dengan sirtu dan tanah asli agar kondisi jalan yang ada menjadi aman dilalui kendaraan sebagai jalur lalu lintas  antar  kota,  sehingga  meningkatkan  tingkat  layanan  dan  fungsi  jalan.  Dalam  hal  ini membutuhkan  penggunaan  alat  berat  untuk  mempermudah,  mempercepat  dan  meringankan proyek jalan raya tersebut sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan waktu yang relatif lebih singkat.
Berdasarkan  masalah  tersebut,  penulis  ingin  Menganalisis  Penggunaan  Alat  Berat  Terhadap Waktu  dan  Biaya  Pada  Proyek  Jalan  Raya  Babat-Bojonegoro  KM  72-73  dengan  tujuan  untuk mengetahui waktu  yang diperlukan alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan pengaspalan pada proyek  jalan  raya  tersebut  dan  biaya  yang  dibutuhkan  alat  berat Asphalt  Mixing  Plant (AMP), Wheel Loader , Air Compressor , Asphalt Sprayer , Dump Truck , Asphalt Finisher , Tandem Roller , dan Pneumatic Tire Roller .

## TINJAUAN PUSTAKA
Alat  berat  adalah  alat  yang  berukuran  besar  yang  dirancang  untuk  membantu  manusia  dalam melakukan  proyek  konstruksi  seperti  pengerjaan  tanah  dan  memindahkan  material  (Rostiyanti, 2002). Alat berat merupakan faktor yang penting dalam proyek konstruksi berskala besar maupun kecil. Tujuan penggunaan alat berat untuk mempermudah, mempercepat dan meringankan proyek konstruksi sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan waktu yang relatif lebih singkat. 1. Jenis Alat Berat Pada Konstruksi Jalan Raya
Konstruksi jalan raya merupakan pekerjaan  yang paling lengkap dalam penggunaan alat berat. Ada beberapa alat berat yang digunakan pada proyek jalan raya antara lain, sebagai berikut :
a. Asphalt  Mixing  Plant (AMP)  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  memproduksi aspal dalam skala besar maupun kecil untuk konstruksi proyek jalan raya.
b. Wheel  Loader merupakan  alat  untuk  mengangkat  maupun  memuat  material  yang berjalan diatas  kaki  beroda karet  (ban). Berfungsi  untuk  mengangkut  bahan material aspal ke Asphalt Mixing Plant (AMP).
c. Air Compressor digunakan untuk membersihkan permukaan jalan yang akan diaspal.
d. Asphalt Sprayer digunakan untuk menyemprotkan cairan emulsi atau disebut lem. Lem ini berfungsi sebagai perekat antara lapisan pondasi dengan aspal yang akan dilapiskan.
e. Dump Truck ini untuk pengangkutan material dalam pekerjaan konstruksi jarak jauh yang digunakan untuk mengangkut aspal dari pabrik atau Asphalt Mixing Plant (AMP) ke lokasi pengaspalan.
f. Asphalt  Finisher digunakan  untuk  proses  menghamparkan  aspal  dari  dump  truck  ke atas permukaan jalan.
g. Tandem Roller digunakan untuk memadatkan aspal yang telah terhampar di permukaan jalan agar hasil akhirnya rata. Karena alat ini memiliki roda depan dan belakang yang terbuat dari besi bulat dengan ukuran yang besar.
h. Pneumatic  Tire  Roller ini  memiliki  fungsi  yang  mirip  dengan Tandem  Roller tetapi berbeda  dari  bagian  rodanya.  Untuk  alat  ini  roda  yang  dipakai  yaitu  ban  karet  pada bagian depan dan belakang. Alat ini sering disebut alat finishing pada setiap pekerjaan pengaspalan.
2. Efisiensi Alat Berat
Dalam melaksanakan pekerjaan jalan raya dengan menggunakan alat berat terdapat faktor yang mempengaruhi kapasitas kerja alat berat yaitu efisiensi alat. Cara yang umum yang digunakan  untuk  menentukan  efisiensi  alat,  dengan  menghitung  beberapa  menit  alat tersebut bekerja secara efektif dalam satu jam. Contohnya jika dalam satu jam waktu efektif alat bekerja adalah 50 menit maka dapat dikatakan efisiensi alat adalah 50/60 atau  0.83. Data efisiensi alat berat dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
Tabel 2.1 Efisiensi Alat Berat Kondisi Operasi Alat Faktor Efisiensi Baik 0,83 Sedang 0,75 Buruk 0,67 Buruk Sekali 0,58

## Sumber : (Permen PUPR, 2016)
3. Kapasitas Kerja Alat Berat
Kapasitas kerja alat berat merupakan kemampuan alat untuk menghasilkan suatu pekerjaan per/jam dalam besaran volume. Besarnya pekerjaan yang bisa dihasilkan suatu alat berat per/jam  berbeda  bergantung  pada  jenis  alat,  jenis  pekerjaan,  waktu  kerja,  dan  faktor efisiensi alat. Berdasarkan metode Rochmanhadi (1985) persamaan rumus kapasitas kerja alat berat tersebut antara lain, sebagai berikut. a. Asphalt Mixing Plant (AMP)
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
𝑄 𝐴𝑀𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐹𝑎
b. Wheel Loader
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
c. Air Compressor
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
𝑄 𝐴𝐶 = 𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
d. Asphalt Sprayer
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
𝑄 𝐴𝑆 = 𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
e. Dump Truck
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
f. Asphalt Finisher
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
𝑄 𝐴𝐹 = 𝑉 𝑥 𝑏 𝑥 60 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝑡 𝑥 𝐷
g. Tandem Roller
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:
h. Pneumatic Tire Roller
Rumus dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut:

## 4. Waktu Kerja Alat Berat
Waktu  kerja  alat  adalah  waktu  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  jumlah  pekerjaan per/jam  yang  dibutuhkan  alat  berat  untuk  pelaksanaan  proyek  jalan  raya.  Perhitungan waktu kerja alat sebagai kunci dalam menghitung alat berat dikarenakan waktu kerja ini menunjukkan jumlah kapasitas kerja alat dan waktu yang diselesaikan dalam satu jam kerja (Nabar, 1998). Salah satu caranya dengan menentukan beberapa kapasitas kerja alat berat setelah  itu  dibagi  dengan  volume  pekerjaannya  dapat  dicari  dengan  menggunakan persamaan rumus, sebagai berikut :
5. Biaya Operasional Alat Berat
Biaya alat berat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya pasti alat berat dan biaya operasi alat berat. Kontraktor harus membayar biaya yang dikenal dengan biaya pasti alat berat. Untuk biaya operasi timbul saat penggunaan alat berat. a. Biaya Pasti Alat Berat Biaya  pasti  adalah  total  biaya  dalam  rupiah  yang  dikeluarkan  oleh  kontraktor  untuk mengakumulasikan  biaya  per/jam  dari  penyewaan  alat  berat  hingga  bunga  modal selama  umur  ekonomis  alat  (Rostiyanti,  2002).  Berdasarkan  metode  Rochmanhadi (1985)  untuk  menghitung  biaya  pasti  per/jam  alat  berat  tersebut  menggunakan persamaan rumus, sebagai berikut.
Rumus dalam perhitungan Biaya Nilai Sisa Alat adalah sebagai berikut:

## 𝐶 = 10% 𝑥 𝐵
Rumus dalam perhitungan Bunga Modal adalah sebagai berikut:
Rumus dalam perhitungan Biaya Pengembalian Modal adalah sebagai berikut:
Rumus dalam perhitungan Biaya Pajak adalah sebagai berikut:
𝐹 = 2% 𝑥 𝐵𝑠
b. Biaya Operasi Alat Berat
Biaya  pasti  adalah  total  biaya  dalam  rupiah  yang  dikeluarkan  oleh  kontraktor  untuk mengakumulasikan  biaya  per/jam  dari  penyewaan  alat  berat  hingga  bunga  modal selama  umur  ekonomis  alat  (Rostiyanti,  2002).  Berdasarkan  metode  Rochmanhadi (1985)  untuk  menghitung  biaya  pasti  per/jam  alat  berat  tersebut  menggunakan persamaan rumus, sebagai berikut.
Rumus dalam perhitungan Biaya Bahan Bakar adalah sebagai berikut:

## 𝐻 = 12,5% 𝑥 𝑃𝑤 𝑥 𝑀𝑠
Rumus dalam perhitungan Biaya Pelumas adalah sebagai berikut:

## 𝐼 = 2,5% 𝑥 𝑃𝑤 𝑥 𝑀𝑝
Rumus dalam perhitungan Biaya Bengkel adalah sebagai berikut:
Rumus dalam perhitungan Biaya Perawatan dan Perbaikan adalah sebagai berikut:
Rumus  dalam  perhitungan  Upah  Operator  dan  Pembantu  Operator  adalah  sebagai berikut:
𝐿 = (1 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔/𝑗𝑎𝑚) 𝑥 𝑈1/ 𝑈2

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena  mengembangkan  dan  menggunakan  model-model  matematis,  teori-teori  atau  hipotesis. Dari penelitian ini, maka akan diperoleh gambaran tentang waktu dan biaya yang dibutuhkan alat berat pada Proyek Jalan Raya Babat-Bojonegoro KM 72-73.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Jalan  Raya  Babat-Bojonegoro  KM  72-73  yang  terletak  diantara Kabupaten  Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Selangkapnya lokasi pekerjaan dapat dilihat pada gambar berikut.

## Gambar 3.1 Lokasi Proyek

## Sumber : Google Maps, 2023
Setelah  mendapatkan  data  yang  diperlukan  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengolah  data tersebut. Pada tahap mengolah atau menganalisis dilakukan dengan menghitung data yang didapat dengan  rumus  yang  ada.  Hasil  dari  pengolahan  data  digunakan  untuk  mendapatkan  hasil  akhir tentang analisis penggunaan alat berat terhadap waktu dan biaya pada proyek jalan raya tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan Metode Rochmanhadi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dasar perhitungan kapasitas  kerja alat berat  digunakan untuk  menghitung waktu  dan biaya alat berat.
1. Data Teknis
Berikut ini data teknis Proyek Jalan Raya Babat-Bojonegoro KM 72-73.
Nama Proyek : Perbaikan Jalan Raya Nilai Kontrak : Rp. 34.918.896.000 Sumber Dana : APBN Lokasi Pekerjaan : Jalan Raya Babat-Bojonegoro KM 72-73 Panjang Jalan : 1 KM Lebar Badan Jalan : 10 Meter Waktu Pelaksanaan   : 150 Hari Kalender (6 Bulan) Jam Kerja : 7 jam/hari Kontraktor : PT. Sugih Waras Jaya
2. Data Alat Berat
Adapun  alat  berat  yang  digunakan  kontraktor  untuk  pekerjaan  pengaspalan  Jalan  Raya Babat-Bojonegoro  Km  72-73  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.1  dibawah  ini. Table  4.1  Data Alat Berat
NO. NAMA ALAT TIPE ALAT TAHUN ALAT JUMLAH ALAT 1 Asphalt Mixing Plant Selo Sakti LB700 2012 1 2 Wheel Loader Komatsu WA 350 S 2019 1
Dearsip, Vol. 03 No. 02
3 Air Compressor Airman 2014 1 4 Asphalt Sprayer AHN 1000 2015 1 5 Dump Truck Hino Dutro 130 HD 2016 5 6 Asphalt Finisher Liugong 2014 1 7 Tandem Roller Sakai SW 650 2017 1 8 Pneumatic Tire Roller Sakai TS 200C 2016 2
Sumber : PT. Sugih Waras Jaya 2022
3. Volume Pekerjaan
Volume  pekerjaan  pengaspalan  Jalan  Raya  Babat-Bojonegoro  KM  72-73  menggunakan perkerasan lentur (flexible pavement) dengan aspal AC-BC dan AC-WC yang berkaitan dalam  penggunaan  alat  berat.  Jenis  dan  volume  pekerjaan  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.2 dibawah ini.

## Table 4.2 Volume Pekerjaan

## NO. JENIS PEKERJAAN SATUAN BERAT
ASPAL VOLUME PEKERJAAN 1 Lapisan aspal AC-BC ton/m 3 2,27 1362 2 Lapisan aspal AC-WC ton/m 3 2,25 2250 Total 3612
Sumber : PT. Sugih Waras Jaya 2022

## 4. Biaya Sewa Alat Berat
Biaya  sewa  alat  berat  per/jam  kerja  yang  digunakan  untuk  Proyek  Jalan  Raya BabatBojonegoro KM 72-73 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini.
Table 4.3 Biaya Sewa Alat Berat
NO. NAMA ALAT

## BIAYA SEWA ALAT
(PER/JAM)
1 Asphalt Mixing Plant Rp. 2.200.000
2 Wheel Loader
Rp. 200.000 3 Air Compressor Rp. 100.000 4 Asphalt Sprayer Rp. 100.000 5 Dump Truck Rp. 150.000 6 Asphalt Finisher Rp. 200.000 7 Tandem Roller Rp. 150.000
8 Pneumatic Tire Roller  Rp. 150.000
Sumber : PT. Sugih Waras Jaya 2022
5. Analisis Kapasitas Kerja dan Waktu Kerja Alat Berat
Rekapitulasi kapasitas kerja dan waktu kerja alat berat dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.
Table 4.4 Rekapitulasi Kapasitas Kerja dan Waktu Kerja Alat Berat
NO. NAMA ALAT KAPASITAS KERJA ALAT PER/JAM WAKTU KERJA ALAT PER/JAM m 3 /jam Jam 1 Asphalt Mixing Plant 66,40 54,39 2 Wheel Loader 97,68 36,97 3 Air Compressor 498 7,25 4 Asphalt Sprayer 747 4,83 5 Dump Truck 114,24 31,61 6 Asphalt Finisher 566,61 12,74 7 Tandem Roller 674,53 10,70 8 Pneumatic Tire Roller 843,15 8,56

## Sumber : Olahan Peneliti, 2023

## 6. Biaya Operasional Alat Berat
Rekapitulasi biaya operasional alat berat dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini.
Table 4.5 Rekapitulasi Biaya Operasional Alat Berat
NO. NAMA ALAT BIAYA PASTI ALAT PER/JAM BIAYA OPERASI ALAT PER/JAM TOTAL BIAYA OPERASIONAL ALAT PER/JAM (Rp) (Rp) (Rp) 1 Asphalt Mixing Plant 2.791.250 960.719 3.751.969 2 Wheel Loader 248.442 572.204 820.646 3 Air Compressor 47.562 203.848 251.410 4 Asphalt Sprayer 39.500 207.224 246.724 5 Dump Truck 173.100 270.293 443.393 6 Asphalt Finisher 265.000 318.649 583.649 7 Tandem Roller 104.250 226.911 331.161 8 Pneumatic Tire Roller 215.625 325.212 540.837 Sumber : Olahan Peneliti, 2023

## 7. Analisis Waktu dan Biaya Operasional Alat Berat
Rekapitulasi waktu dan biaya operasional alat berat menggunakan Metode Rochmanhadi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini.
Table 4.6 Rekapitulasi Waktu dan Biaya Operasional Alat Berat
NO. NAMA ALAT JUMLAH ALAT VOLUME PEKERJAAN
KAPASITAS KERJA ALAT PER/JAM WAKTU KERJA ALAT PER/JAM TOTAL BIAYA OPERASIONAL ALAT
PER/JAM BIAYA SEWA ALAT PER/JAM TOTAL BIAYA
ALAT unit ton/m 3 m 3 /jam jam (Rp) (Rp) (Rp) 1 Asphalt Mixing Plant 1 3612 66,4 54,39 3.751.969 2.200.000 323.727.594 2 Wheel Loader 1 3612 97,68 36,97 820.646 200.000 37.733.283 3 Air Compressor 1 3612 498 7,25 251.410 100.000 2.547.723 4 Asphalt Sprayer 1 3612 747 4,83 246.724 100.000 1.674.677 5 Dump Truck 5 3612 114,24 31,61 443.393 150.000 18.757.153 6 Asphalt Finisher 1 3612 566,61 12,74 583.649 200.000 9.983.688 7 Tandem Roller 1 3612 674,53 10,70 331.161 150.000 5.148.423 8 Pneumatic Tire Roller 2 3612 843,15 8,56 540.837 150.000 5.913.565 Jumlah 405.486.106

## Sumber : Olahan Peneliti, 2023

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Waktu  yang diperlukan  alat berat  pada pekerjaan pengaspalan dengan volume 3612 ton/m3 adalah 167,5 jam atau 24 hari.
2. Biaya yang dibutuhkan alat berat pada pekerjaan pengaspalan sebesar Rp. 405.486.106.

## Daftar Pustaka
Akbar,  F.,  Yamali,  F.  R.,  &  Dwiretnani,  A.  (2021).  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat
Berat  pada  Kegiatan  Peningkatan  Ruas  Jalan  Simpang  Pauh–Air  Hitam  Provinsi  Jambi. Jurnal Talenta Sipil , Vol.4 No. 2, 114-119.
Aoliya, I. (2018). Analisa Produktivitas Alat Berat pada Pembangunan Jalan Ruas Lingkar Pulau Marsela  Provinsi  Maluku  Barat  Daya. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Bidang  Teknik Sipil, Vol.1 No.1 , 1-16.
Indriani, M. N. (2018). Metode-Metode Perhitungan Tebal Perkerasan Lentur Jalan. CV. Social Politic Genius (SIG).
Mayasari, I., & Setiawan, A. (2021). Analisis Percepatan Waktu Dan Biaya Proyek Peningkatan Jalan  Menggunakan  Metode  Time  Cost  Trade  Off  dengan  Penambahan  Jam  Kerja  dan Jumlah  Alat(Studi  Kasus:  Jalan  Betoyo-Dagang  Kecamatan  Manyar  Kabupaten Gresik). DEARSIP : Journal of Architecture and Civil , 1 (1), 57-70. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/dearsip.v1i1.2528
Kalengkongan, B. B., Arsjad, T. T., & Mangare, J. B. (2020). Analisa Perhitungan Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Tower Sutet LikupangPaniki. Jurnal Sipil Statik , Vol.8 No. 1, 99-106.
Kaprina, A., Winarto, S., & Purnomo, Y. C. S. (2018). Analisa Produktifitas Alat Berat Pada Proyek   Pembangunan   Gedung   Fakultas   Syariah   Dan   Ilmu   Hukum IAIN Tulungangung. Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil , Vol.1 No. 1, 1-11.
Kulo, E. N., Waani, J. E., & Kaseke, O. H. (2017).  Analisa Produktivitas Alat Berat Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Lingkar SKPD Tahap 2 Lokasi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). Jurnal Sipil Statik Vol.5 No.7 .
Murti, U. D. (2016). Analisa Produktivitas Pekerjaan Galian Menggunakan Alat Berat Pada Proyek Pembangunan di Balikpapan. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan , 1-10. Noptrius, N. (2021). Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Timbunan Jalan Seberang Taluk-seberang Benai. Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer , Vol.4 No. 1, 416-431.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  (2016).  Analisis  Harga  Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
Yuni,  C.  (2015).  Analisa  Produktivitas  Alat  Berat  Pada  Proyek  Pembangunan  Badan  Jalan Tenggarong Loa Kulu Dan Loa Janan. KURV