## Metode Pelaksanaan dan Analisa Efisiensi Pekerjaan Aluminium Formwork
System pada Proyek Apartemen Sudimara Forestwalk Tower Albizia
Ahliyatu Putri Ahmadyna Lubis 1 , Alka Alvindra 2 , Lukas Beladi Sihombing 3 1,2,3 Universitas Pembangunan Jaya Email: ahliyatu.putriahmadyna@student.upj.ac.id ; alka.alvindra@student.upj.ac.id

## ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang industri yang terus meningkat, pelaksanaan proyek konstruksi mengalami hal yang serupa dimana terdapat berbagai macam inovasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Terdapat tiga item pekerjaan yang paling  berpengaruh  dalam  pembangunan  proyek  konstruksi  gedung,  yaitu  pekerjaan pembesian,  bekisting,  dan  pengecoran.  Pekerjaan  bekisting  dinilai  paling  banyak  dalam penggunaan sumber daya, seperti penggunaan material yang boros dan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan item pekerjaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali  metode  pelaksanaan  konstruksi  khususnya  pekerjaan  bekisting  guna  memberikan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pembangunan konstruksi. Metode yang digunakan yakni  melalui  studi  literatur  dan  pengamatan  langsung  pada  Proyek  Apartemen  Sudimara Forestwalk Tower Albizia yang dilaksanakan oleh PT. PP Urban. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan aluminium formwork dinilai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek konstruksi dengan meminimalisir penggunaan material, tenaga kerja, serta waktu jika dibandingkan  dengan  penggunaan  metode  bekisting  konvensional.  Dengan  demikian, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  hasil  nyata  penggunaan aluminium  formwork serta  mampu  memberikan  alternatif  dari  penggunaan  bekisting  untuk  mempercepat  durasi pekerjaan di lapangan.
Kata Kunci : Aluminium formwork , Efisiensi, Keunggulan, Pelaksana.

## ABSTRACT
Along with technological developments in the industrial sector which continues to increase, the implementation of construction projects experiences a similar situation where there are various kinds of innovations that can simplify and speed up the work process. There are three work  items  that  are  most  influential  in  the  construction  of  building  construction  projects, namely  ironwork,  formwork,  and  casting.  Formwork  work  is  valued  the  most  in  the  use  of resources, such as the use of wasteful materials and more labor compared to other work items. This study aims to review construction implementation methods, especially formwork work in order to provide innovations that can increase the efficiency of construction development. The method used is through literature studies and direct observation of the Sudimara Forestwalk Tower Albizia Apartment Project carried out by PT. Urban PP. The results showed that the use of aluminum formwork was able to increase the effectiveness and efficiency of construction projects  by  minimizing  the  use  of  material,  labor  and  time  when  compared  to  the  use  of conventional formwork methods. Thus, this research is expected to provide real results using aluminum formwork and be able to provide an alternative to the use of formwork to speed up the duration of work in the field.
Key words : Aluminium formwork, Efficiency, Advantages, Implementation.
Submitted: 25 Nov 2022 Reviewed: 15 Des 2022 Revised 18 Jan 2023 Published: 05 Feb 2023

## PENDAHULUAN
Sektor konstruksi di Indonesia terus berkembang setiap  tahunnya  seiring  dengan  perkembangan teknologi  yang  terus  meningkat.  Menurut  Biro Pusat  Statistik  (BPS),  sektor  industri  konstruksi berada  pada  posisi  ketiga  sebagai  sumber  utama terbesar  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tingginya permintaan  terkait  investasi  pada industri
konstruksi.  Dengan  banyaknya  permintaan  yang ada,  penyedia  jasa  konstruksi  membutuhkan inovasi atau alternatif terkait metode pelaksanaan di  lapangan  agar  pekerjaan  dapat  diselesaikan dengan jangka waktu yang lebih singkat.
Parameter  dalam  proses  pelaksanaan  proyek konstruksi  yang  sering  dijadikan  sasaran  adalah ketepatan yakni tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu.  Namun,  pada  kenyataannya  pembangunan
proyek  konstruksi  tidak  jarang  mengalami keterlambatan sehingga waktu untuk menyelesaikan  seluruh  pekerjaan  tidak  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  pada kontrak  kerja.  Keterlambatan  ini  dapat  terjadi akibat  dari  tahapan  perencanaan  yang  kurang sempurna seperti manajemen yang tidak tepat serta masalah terkait  bahan  material  maupun  peralatan yang  akan  dipakai.  Dengan  demikian,  pada  saat proses  perencanaan  harus  dilakukan  dengan memperhitungkan  dengan  matang  segi  waktu, biaya,  dan  mutu  agar  proses  pembangunan  dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
Pada  pelaksanaan  proyek  konstruksi  khususnya untuk  pekerjaan  struktur,  terdapat  tiga item pekerjaan  utama  yang  paling  berpengaruh  dalam keberlangsungan  proses  pembangunan.  Ketiga item pekerjaan  tersebut  terdiri  dari  pekerjaan pembesian,  bekisting,  dan  pengecoran.  Pekerjaan bekisting dinilai paling banyak dalam penggunaan sumber  daya.  Bekisting  konvensional  yang umumnya  digunakan  pada  proyek  konstruksi memiliki metode pelaksanaan yang dinilai kurang efisien  karena  pada  proses  instalasi  dilakukan secara  manual  dengan  bergantung  pada  bantuan dari tower crane dan tentunya memerlukan tenaga kerja  yang  tidak  sedikit.  Selain  itu,  bekisting konvensional  dengan  berbahan  dasar  kayu memiliki  daya  tahan  yang  minim  karena  sifat pelapukan  yang  dimiliki  oleh  kayu  tersebut sehingga  pada  pelaksanaannya  membutuhkan pergantian  bekisting  secara  berkala  yang  dimana akan  menambah  biaya  pembangunan  proyek konstruksi.
Oleh  karena  itu  diperlukan  metode  pelaksanaan yang  lebih  efektif  dan  efisien  untuk  pekerjaan bekisting  untuk  mempersingkat  durasi  pekerjaan. Terdapat  inovasi  terbaru  yang  dapat  digunakan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan bekisting, yaitu  dengan  menggunakan  sistem  bekisting aluminium  formwork .    Melihat  hal  ini,  perlu dilakukan  penelitian  untuk  meninjau  kembali apakah  metode  pelaksanaan  bekisting aluminium formwork dapat  meminimalisir  penggunaan material,  tenaga  kerja,  serta  waktu  pelaksanaan yang  berdampak  pada  meningkatnya  efektivitas dan efisiensi proyek konstruksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Proyek  Apartemen Sudimara  Forestwalk  Tower  Albizia  yang dilaksanakan  oleh  PT.  PP  Urban.  Proyek  ini berlokasi di Jalan Merpati Raya No. 32B, Sawah Baru,  Kec.  Ciputat,  Kota  Tangerang  Selatan, Banten. Metode yang digunakan untuk
mendukung  tercapainya  tujuan  akhir  pada penelitian  ini  adalah  penelitian  melalui  studi literatur dan pengamatan langsung. Berikut tertera alur tahapan penelitian pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Timeline Tahapan Penelitian
Kegiatan Alur Tahapan Penelitian Jun Jul Agt Sept Okt Nov Asistensi Judul Penelitian Pelaksanaan Penelitian Pembuatan Abstrak
Paper Penyusunan Full Paper
Pada  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang sebelumnya diawali dengan asistensi terkait topik atau  tema  pembahasan  yang  akan  ditinjau  pada saat penelitian. Setelah penelitian selesai dilaksanakan,  penulis  mulai  membuat  abstrak paper yang dilanjut dengan penyusunan full paper.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Definisi Aluminium Formwork
Aluminium formwork merupakan metode pelaksanaan pekerjaan bekisting yang terbuat dari perpaduan aluminium berkekuatan tinggi, dengan permukaan  panel,  terdiri  dari  4  mm  tebal  pelat yang dilas dan dirancang khusus untuk membentuk  sebuah  komponen  panel  yang diperkuat  oleh  sistem  pengaturan pin sederhana yang  melewati  lubang  tiap  panel  dengan  jarak yang direncanakan. (Thiyagarajan dkk, 2017)

## Kelebihan Aluminium Formwork
Metode aluminium  formwork memiliki  tiga  poin kelebihan  utama,  yakni  kecepatan  pekerjaan, dimana pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 5 – 6 hari; kualitas pekerjaan, dengan konsistensi sambungan  yang  baik;  serta  bersifat  ramah lingkungan,  karena formwork alumunium  dapat digunakan berulang kali. (Gazali, 2018)

## Metode Kerja Aluminium Formwork
Pekerjaan instalasi aluminium formwork merupakan bagian penting dari proses pelaksanaan pekerjaan  struktur  sebuah  bangunan  konstruksi. Proses penginstalan aluminium formwork dilakukan  dengan  cara  merakit  komponen- komponen  penyusun  sesuai  item  pekerjaan  yang kemudian  akan  dikunci  dengan  pin  sebagai perkuatan.
Proses  instalasi aluminium  formwork diawali dengan  proses  pelapisan  minyak  bekisting  pada permukaan aluminium  formwork dengan  tujuan agar beton tidak menempel pada permukaan panel aluminium formwork . Selanjutnya, merakit panel- panel  penyusun aluminium  formwork yang kemudian dikunci dengan wedge pin dan stub pin . Setelah wall panel sudah bersatu dan dapat berdiri dengan kokoh, maka dapat dilakukan pemasangan panel atas penutup wall panel . Kemudian, pastikan panel-panel penyusun aluminium formwork sudah dirakit dengan sempurna dan dilakukan perkuatan kembali  menggunakan aluminium  bracket pada wedge pin dan stub pin .
Alur pekerjaan struktur pada saat pelaksanaan di lapangan  dilakukan  mengacu  pada  jadwal perencanaan  dengan  penyesuaian  kondisi  di lapangan.  Berikut  merupakan  tahapan  pekerjaan struktur  dari  tahap  awal  persiapan  hingga  proses pengecoran. (Susanto, 2020)

## Persiapan dan Pengukuran
Pada  tahap  persiapan,  pelaksana  menyiapkan gambar  kerja  untuk  disetujui  oleh  konsultan pengawas  dan  mengajukan  persetujuan  material sesuai dengan area yang akan dikerjakan. Setelah mendapatkan  persetujuan,  tim  pelaksana  akan mempersiapkan  lahan,  tenaga  kerja,  material  dan alat  yang  akan  digunakan.  Setelah  seluruh  aspek sudah  siap,  maka  dapat  dilakukan  porses pengukuran  sesuai  dengan  batas  zona  yang  telah direncanakan.

## Pemasangan Besi Vertikal
Setelah  proses  pengukuran  selesai,  pekerjaan pembesian dapat dimulai dengan pemasangan besi untuk item pekerjaan  vertikal  sesuai  dengan gambar kerja yang telah disetujui. Item pekerjaan vertikal sendiri terdiri dari kolom, shearwall, dan façade .

## Setting Bekisting Vertikal
Sebelum  proses  pemasangan  bekisting  dimulai, permukaan  bekisting  perlu  diberikan  minyak bekisting  yang  bertujuan  agar  beton  tidak menempel pada bekisting pada saat pembongkaran.  Selanjutnya  dilakukan  instalasi bekisting  dengan  memasang  satu  sisi  terlebih dahulu.  Kemudian,  dilakukan  perkuatan  seperti pemasangan ties dan tile sebagai pengikat dinding. Pada tile dilakukan  pemasangan pin sebagai pengikat antar panel dinding.

## Setting Bekisting Horizontal dan Tangga
Setelah proses instalasi bekisting vertikal selesai, dapat dilakukan instalasi bekisting horizontal. Hal
pertama  yang  dilakukan  adalah  menyambungkan panel antar slab menggunakan bantuan pin sebagai pengikat  dan  memasang  perancah  pada  bagian bawahnya. Pemasangan bekisting horizontal dapat dimulai  dari  sudut  lantai  atau  zona  yang  telah ditentukan.  Selain  itu,  pada  saat  pemasangan bekisting  horizontal  dapat  dilakukan  bersamaan dengan pemasangan bekisting tangga.

## Pemasangan Besi Horizontal
Pemasangan  besi  horizontal  dilakukan  sesuai dengan  perencanaan  pada  gambar  kerja.  Adapun item pekerjaan  horizontal adalah  pekerjaan  balok dan pelat.

## Pengecoran
Sebelum  melakukan  proses  pengecoran,  seluruh komponen yang sudah terpasang harus dipastikan sesuai dengan gambar kerja, lalu perlu dilakukan leveling dengan pengecekan elevasi apakah posisi bekisting sudah tegak lurus. Selanjutnya dilakukan perkuatan  pada  setiap  komponen  bekisting  agar pada saat proses pengecoran tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, area yang akan dicor dibersihkan  dan  dirapikan  untuk  memudahkan proses pengecoran. Setelah seluruhnya dipastikan sesuai  dengan  perencanaan,  maka  pengecoran dapat  dimulai.  Proses  pengecoran  dilaksanakan secara  bersamaan  dengan  diawali  pada  bagian kolom  dan shearwall ,  tangga,  balok  dan  diakhiri dengan pelat.

## Pembongkaran Bekisting
Proses  pembongkaran aluminium  formwork dilakukan secara bertahap dengan tujuan perkuatan.  Pekerjaan  pembongkaran  diawali dengan aluminium formwork pada item pekerjaan vertikal  dengan  jangka  waktu  minimal  10  jam terhitung  dari  setelah  pengecoran.  Kemudian dilanjutkan dengan item horizontal dengan jangka waktu minimal 36 jam setelah pengecoran. Untuk pembongkaran steel  support dilakukan  kurang lebih  7-9  hari.  Hal  ini  dikarenakan steel  support memiliki  fungsi  sebagai  perkuatan  dengan menopang  balok  dan  pelat  hingga  benar-benar settle sehingga meminimalisir terjadinya lendutan selama aluminium  formwork dilepas  dari  beton. (Pratama dkk, 2017)

## Durasi Pekerjaan Aluminium Formwork
Pada proses perencanaan, tim perencana mengestimasikan  waktu  terkait  pekerjaan  yang akan dilaksanakan. Durasi rencana dapat ditentukan  dari  jenis  pekerjaan,  jumlah  tenaga kerja,  serta  produktivitas  peralatan  yang  akan dipakai.  Durasi  rencana  nantinya  akan  menjadi
acuan  di  lapangan.  Pada  Tabel  2  di  bawah  ini merupakan  durasi  rencana  setiap item pekerjaan struktur  pada  Proyek  Pembangunan  Apartemen Sudimara Forestwalk Tower Albizia.
Tabel 2. Durasi Rencana Pekerjaan Struktur
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  durasi rencana  pekerjaan  struktur  dari  awal  proses marking hingga pekerjaan pengecoran diestimasikan akan memakan waktu hanya 5 hari. Sedangkan,  pada  proses  pekerjaan  aktual  di lapangan terdapat sedikit perbedaan durasi. Untuk durasi  aktual  pekerjaan  struktur  perzona  dapat dilihat pada Tabel 3. (PP Urban, 2022)
Tabel  3. Durasi  Aktual  Pekerjaan  Struktur  Per Zona
Task Name Duration Start Finish Proyek Sudimara Forestwalk 14 days Mon 07/03/22 Sat 19/03/22 Pekerjaan Struktur 14 days Mon 07/03/22 Sat 19/03/22 Lantai 1 6 days Mon 07/03/22 Sat 12/03/22 Zone 1 4 days Mon 07/03/22 Thu 10/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Mon 07/03/22  Mon 07/03/22 Pembesian 2 days Mon 07/03/22  Tue 08/03/22 Pengecoran 1 day Wed 09/03/22  Thu 10/03/22 Zone 2 4 days Tue 08/03/22 Fri 11/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Tue 08/03/22  Tue 08/03/22 Pembesian 2 days Tue 08/03/22  Wed 09/03/22 Pengecoran 1 day Thu 10/03/22  Fri 11/03/22 Zone 3 4 days Tue 08/03/22 Sat 12/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Tue 08/03/22  Wed 09/03/22 Pembesian 2 days Tue 08/03/22  Thu 10/03/22 Pengecoran 1 day Fri 11/03/22 Sat 12/03/22 Lantai 2 6 days Thu 10/03/22 Tue 15/03/22 Zone 1 4 days Thu 10/03/22 Mon 14/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Thu 10/03/22  Fri 11/03/22 Pembesian 2 days Thu 10/03/22  Sat 12/03/22 Pengecoran 1 day Sun 13/03/22  Mon 14/03/22 Zone 2 4 days Fri 11/03/22 Tue 15/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Fri 11/03/22 Sat 12/03/22 Pembesian 2 days Fri 11/03/22 Sun 13/03/22 Pengecoran 1 day Mon 14/03/22  Tue 15/03/22 Zone 3 4 days Sat 12/03/22 Tue 15/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Sat 12/03/22 Sun 13/03/22 Pembesian 2 days Sat 12/03/22 Mon 14/03/22 Pengecoran 1 day Tue 15/03/22  Tue 15/03/22 Lantai 3 6 days Mon 14/03/22 Sat 19/03/22 Zone 1 4 days Mon 14/03/22 Thu 17/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Mon 14/03/22  Tue 15/03/22
Pembesian 2 days Mon 14/03/22  Tue 15/03/22
Task Name Duration Start Finish Pengecoran 1 day Wed 16/03/22  Thu 17/03/22 Zone 2 4 days Tue 15/03/22 Fri 18/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Tue 15/03/22  Tue 15/03/22 Pembesian 2 days Tue 15/03/22  Wed 16/03/22 Pengecoran 1 day Thu 17/03/22  Fri 18/03/22 Zone 3 4 days Wed 16/03/22 Sat 19/03/22 Pemasangan Bekisting  1 day Wed 16/03/22  Wed 16/03/22 Pembesian 2 days Wed 16/03/22  Thu 17/03/22 Pengecoran 1 day Fri 18/03/22 Sat 19/03/22

## Pembahasan
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan aluminium  formwork direncanakan  memakan waktu 5 (lima) hari untuk pekerjaan struktur untuk satu  lantai  dan  untuk  satu  zona  dalam  waktu  3 (tiga) hari. Pada hasil pengamatan secara langsung didapatkan  durasi  aktual  pekerjaan  struktur  pada Proyek  Pembangunan  Apartemen  Sudimara Forestwalk  Tower  Albizia.  Berdasarkan  Tabel  2 didapatkan hasil bahwa pekerjaan struktur dengan menggunakan aluminium formwork dapat memakan waktu 6 (enam) hari, dengan durasi per zona  memakan  waktu  4  (empat)  hari.  Hal  ini disebabkan oleh adanya jeda selama 1 (satu) hari setelah pekerjaan pembesian pada saat pelaksanaan  di  lapangan  yang  bertujuan  untuk melakukan perkuatan, leveling , serta pembersihan area  sebelum  dilakukanya  pekerjaan  pengecoran. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hasil  yang  kurang  baik  sehingga  jika  terdapat pekerjaan yang belum sesuai, dapat ditanggulangi lebih awal.
Proses  penginstalan aluminium  formwork lebih efektif  karena  proses  perakitan  komponen- komponen  penyusun  dapat  dilakukan  langsung oleh  para  pekerja.  Tidak  seperti  bekisting konvensional  yang  memerlukan  bantuan tower crane untuk proses pengangkatan dan penginstalan.  Hal  tersebut  dinilai  tidak  efektif karena banyak pekerjaan lainnya yang membutuhkan  bantuan tower  crane sehingga waktu untuk penginstalan dan pengangkatan tidak fleksibel. (Rahadianto dkk, 2022)
Dari  segi  kualitas  hasil  pekerjaan, aluminium formwork memiliki  hasil  yang  lebih  rapih dibandingkan  dengan  hasil  pekerjaan  bekisting konvensional.  Hal  ini  disebabkan aluminium formwork memiliki  bahan utama  yang  lebih  kuat daripada  kayu  yang  biasa  digunakan  untuk bekisting  konvensional.  Selain  itu,  komponen penyusun aluminium  formwork juga  lebih terstruktur  karena  kebutuhan  serta  ukuran komponen aluminium formwork akan disesuaikan langsung  oleh  tim  perencana supplier pembuat
No Sequence Pekerjaan Hari Ke 1 Hari Ke 2 Hari Ke 3 Hari Ke 4 Hari Ke 5
1 Marking 2 Pembesian Vertikal 3 Sepatu Kolom
4 Checklist besi vertikal
5 Setting Vertikal
6 Setting Slab dan Balok
7 setting Bekisting Tangga
8 Pembesian Balok dan Plat
9 Perkuatan & Leveling
10 Pengecoran
bekisting  pada  saat  awal  pemesanan.  (Ilham  & Herzanita, 2021)
Selain  dari  segi  kualitas, aluminium  formwork juga memiliki keuntungan dari segi waktu, dimana penggunaan aluminium formwork untuk pekerjaan struktur  hanya  memakan  waktu  selama  6  hari dimana  jika  pembangunan  proyek  konstruksi menggunakan  bekisting  konvensional  biasanya akan memakan waktu bisa mencapai dua kali lipat penggunaan aluminium  formwork yakni  10-14 hari. (Saptatiansah, 2021)

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat  ditarik kesimpulan bahwa aluminium formwork memiliki kelebihan-kelebihan  yang  mampu  membuat pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Apartemen Sudimara  Forestwalk  Tower  Albizia  efektif  dan efisien.  Pada  dasarnya,  pembangunan  gedung bertingkat  tinggi  ( high  rise  building )  akan memakan  waktu  yang  cukup  lama  yakni  dua sampai  3  (tiga)  tahun  pengerjaan.  Sedangkan, pelaksanaan  pembangunan  proyek  Apartemen Sudimara Forestwalk Tower Albizia direncanakan akan berlangsung hanya selama kurang lebih satu setengah tahun dimana proses pembangunan sudah mulai  berjalan  sejak  akhir  tahun  2021  dan  akan selesai pada awal tahun 2023. Dapat disimpulkan bahwa  proses  pembangunan  proyek  ini  terhitung cukup  cepat  karena  proyek  Apartemen  Sudimara Forestwalk  Tower  Albizia  memilih  alternatif dalam  penggunaan  bekisting  untuk  mempercepat proses  pembangunan. Aluminium  formwork terbukti  ramah  lingkungan  dan  menghasilkan komponen  beton  struktur  dengan  kualitas  tinggi dan  pelaksanaannya  terbukti  cepat  meskipun terdapat sedikit perbedaan dengan durasi rencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustanto,  K.  (2013).  Studi  Perbandingan Penggunaan Bekisting Konvensional dengan
Bekisting  Semi  Sistem  (Table  Form)  pada Proyek Gedung Bertingkat Banyak. Bentang:
Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil , 1 (1), 29-33. Gazali,  A.  (2018). Allform  Effect Perubahan Paradigma  untuk  Efektivitas  Pelaksanaan Proyek  Gedung.  Tangerang  Selatan: Tim
Proyek the AYOMA Apartment.
Ilham,  M.,  &  Herzanita,  A.  (2021).  Analisis Perbandingan Bekisting Konvensional
Dengan  Bekisting  Aluminium  Ditinjau  dari Aspek Biaya dan Waktu Pelaksanaan. Jurnal ARTESIS , 1 (1), 23-30.
Rahadianto, D., Perwitasari, D., & Mashur, A. R.
H. (2022). Analisa Perbandingan Penggunaan Bekisting Aluminium, Bekisting
Konvensional,  Semi  Konvensional  dan Sistem (Peri). CIVED , 9 (2), 109-114.
Pratama, H. S., Anggraeni, R. K., Hidayat, A., & Khasani, R. R. (2017). Analisa perbandingan penggunaan  bekisting  konvensional,  semi sistem, dan sistem (PERI) pada kolom gedung bertingkat. Jurnal  Karya  Teknik  Sipil , 6 (1), 303-313.
Saptatiansah,  D.  (2021).  Analisis  Perbandingan Antara  Pekerjaan  Pemasangan  Bekisting Konvensional  Dengan  Bekisting  Aluminium Ditinjau  Dari  Segi  Biaya  Dan  Waktu  Pada Kolom.
https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/36 816
PP  Urban,  (2022) Company  Profile:  Synergy  of Excellence. Jakarta: PP Urban Thiyagarajan, R., Panneerselvam, V., & Nagamani, K. (2017). Aluminium formwork system using in highrise buildings construction. Int. J.  Adv.  Res.  Eng.  Technol , 8 (6), 29-41.