## PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA TANAH LEMPUNG LUNAK DAN ALTERNATIF METODA PENANGANANNYA
Wahyu P. Kuswanda Direktur PT. Teknindo Geosistem Unggul Gedung Wisma SIER, Lantai 1, Jl. Rungkut Industri Raya No.10 Surabaya 60293 Telp. : 031-8475062  Faks. : 031-8475063 Website : www.geosistem.co.id E-mail: wahyu@geosistem.co.id

## Abstrak
Problema  utama  pembangunan  infrastruktur  pada  tanah  lempung  lunak  adalah  daya  dukung  tanah  dasarnya  yang relatif  rendah  dan  pemampatan  tanah  dasarnya  yang  relatif  besar  serta  berlangsung  relatif  lama.  Apabila  tanpa dilakukan  perbaikan  pada  tanah  dasarnya  terlebih  dahulu  maka  infrastruktur  yang  dibangun  berpotensi  akan mengalami  kerusakan  sebelum  mencapai  umur  yang  direncanakan.  Untuk  menangani  problema  tersebut  diantara beberapa alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan perbaikan tanah dasar dengan metoda preloading dengan penggunaan prefabricated vertical drain dan metoda vacuum consolidation .
Kata kunci : tanah lempung lunak, pemampatan, preloading , prefabricated vertical drain , vacuum consolidation

## 1. PENDAHULUAN
Lahan  basah  ( wetland )  adalah  wilayah-wilayah yang    tanahnya  jenuh  dengan    air,  baik  bersifat permanen (menetap) atau musiman. Termasuk di dalam lahan basah ini, di antaranya adalah  rawa- rawa (termasuk  rawa bakau), paya, dan  gambut. Tanah  pada  di  lahan  basah  biasanya  merupakan tanah lunak. Sekitar 20 juta hektar atau lebih dari 10% luas daratan di  Indonesia merupakan tanah lunak yang terdiri dari tanah lempung lunak ( soft clay soil ) dan tanah gambut ( peat soil ). Distribusi tanah  lempung  lunak  di Indonesia  berada  di sepanjang  pantai  utara  Pulau  Jawa,  pantai  timur Pulau  Sumatera,  pantai  barat  Pulau  Kalimantan, pantai  selatan  Pulau  Kalimantan,  pantai  timur Pulau Kalimantan, pantai selatan Pulau Sulawesi, pantai barat Pulau Papua dan pantai selatan Pulau Papua. Peta penyebaran tanah lempung lunak di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1 .
Makalah  ini  membahas  problematika  pemba- ngunan  infrastruktur  pada  tanah  lempung  lunak dan  alternatif  metoda  penanganannya.  Diantara beberapa alternatif penanganannya yang dibahas pada  makalan  ini  hanya  metoda preloading dengan penggunaan prefabricated vertical drain dan metoda vacuum consolidation saja.

## 2. PERAN TANAH PADA BANGUNAN
Tanah  memiliki  3  (tiga)  peran  utama  pada  ba- ngunan  infrastruktur,  yaitu  sebagai  pendukung, bahan  dan  beban  bangunan  infrastruktur  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 . Sebagai peran pendukung, tanah harus mempunyai daya dukung yang mampu mendukung bangunan infrastruktur yang berada di atasnya. Apabila tanah mengalami pemampatan  maka  penurunan  bangunan  yang diakibatkannya  tidak  menyebab-kan  bangunan rusak seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3 .
: tanah lempung lunak
Gambar 1 . Penyebaran tanah lempung lunak
Gambar 2 . Peran tanah pada bangunan
Gambar 3 . Syarat tanah pendukung bangunan

## 3. PROBLEMATIKA LEMPUNG LUNAK
Gambar 6 . Kerusakan jalan perkerasan kaku Sebagai pendukung   bangunan   infrastruktur, tanah lempung lunak mempunyai  karakteristik daya dukung yang relatif rendah dan pemampat- annya yang relatif besar serta berlangsung relatif lama. Sehingga apabila tanpa dilakukan perbaik- an terlebih dahulu maka bangunan infrastruktur yang dibangun di atasnya berpotensi  mengalami kerusakan  sebelum  mencapai  umur  konstruksi yang direncanakan.
Pada Gambar  4 sampai  dengan Gambar  9 ditunjukkan contoh-contoh kerusakan bangunan infrastruktur yang dibangun pada tanah lempung lunak. Pada Gambar  4 ditunjukkan  contoh Gambar 7 . Kerusakan oprit jembatan Gambar 4 . Kerusakan timbunan badan jalan
Gambar 8 . Kerusakan konstruksi jembatan
Gambar 5 . Kerusakan jalan perkerasan lentur
Gambar 9 . Kerusakan tiang lampu jalan
kerusakan timbunan tanah badan jalan. Pada Gambar 5 ditunjukkan kerusakan jalan perke-rasan lentur ( flexible pavement ). Pada Gambar 6 ditunjukkan contoh kerusakan jalan perkerasan kaku ( rigid pavement ). Pada Gambar 7 ditun-jukkan contoh kerusakan oprit jembatan. Pada Gambar 8 ditunjukkan  contoh  kerusakan  kons-truksi  jembatan.  Pada Gambar  9 ditunjukkan  contoh kerusakan  tiang  lampu  jalan.  Semua  contoh-contoh  kerusakan  tersebut  hanyalah  sebagain  dari contoh problematika pembangun-an infrastruktur pada tanah lempung lunak yang terjadi.

## 3. PENANGANAN LEMPUNG LUNAK
Untuk menangani problema pembangunan infra-struktur pada tanah lempung lunak pada Tabel 1 ditunjukkan  beberapa  metoda  perbaikan  tanah  dimana  untuk  tanah  lempung  lunak  metoda perbaikan yang tersedia adalah preloading (with vertical drain), electro-osmosis, vacuum conso- lidation,  lightweight  fill,  stone  column,  jet  grouting,  lime  columns,  fracture  grouting,  ground freezing, vitrification, electrokinetic treatment dan electroheating. Dari berbagai metoda tersebut yang dibahas pada makalah ini hanya metoda preloading ( with vertical drain ) dan metoda vacuum consolidation saja.
Tabel 1 . Metoda perbaikan tanah
3.1. Metoda Preloading dengan PVD
Pada metoda preloading dengan PVD ( prefabri-cated vertical drain ), perbaikan tanah dilakukan dengan cara meletakkan beban ( preload ) pada tanah dasar sesuai dengan beban kerja ( work load ) dan  beban  konstruksi  ( construction  load ) yang  direncanakan.  Durasi  pembebanan  dilaku-kan sampai konsolidasi tanah dasar mencapai derajat konsolidasi yang direncanakan. Apabila derajat konsolidasi tanah dasar telah mencapai pada derajat yang direncanakan maka preload dibongkar dan  konstruksi  dimulai  pelaksanaan-nya.  Ilustrasi  metoda preloading dengan  PVD  ditunjukkan pada Gambar 10 .
Gambar 10 . Prinsip preloading dengan PVD
Perbaikan  tanah  lempung  lunak  metoda pre-loading dengan  PVD  merupakan  satu  sistem perbaikan  tanah  yang  terdiri  dari  pekerjaan preload ,  PVD, horizontal  drain dan  instrumen
geoteknik  seperti  yang  ditunjukan Gambar  11 . Preload berfungsi  untuk  memampatkan  tanah dasar. PVD berfungsi untuk mempercepat proses pemampatan tanah. Horizontal drain berfungsi untuk  mengalirkan  air  pori  dari  PVD  ke  arah  horisontal  ke  luar  timbungan preload .  Instrumen geoteknik berfungsi untuk memantau proses dan mengetahui kinerja hasil perbaikan tanah yang telah dilakukan.
Gambar 11 . Sistem preloading dengan PVD
Gambar 12 . Proses preloading dengan PVD
Pada perbaikan tanah lempung lunak metoda preloading dengan PVD, input -nya adalah tanah yang mudah mampat ( compresible soil ), selan-jutnya dilakukan aktivitas percepatan pemam-patan ( consolidation  acceleration )  dan  mengha-silkan output berupa  tanah  yang  sudah  selesai pemampatannya ( non-compressible soil ).

## 3.2. Metoda Vacuum Consolidation
Pada metoda vacuum consolidation , perbaikan tanah dilakukan dengan cara menghisap ( vacuum ) tanah dasar sesuai dengan beban kerja ( work load ) dan beban konstruksi ( construction load ) yang direncanakan.  Durasi  penghisapan dilakukan  sampai  konsolidasi  tanah  dasar  men-capai  derajat konsolidasi  yang  direncanakan.  Apabila  derajat  konsolidasi  tanah  dasar  telah  mencapai  pada derajat yang direncanakan maka penghisapan dihentikan dan konstruksi dimulai pelaksanaannya. Ilustrasi metoda vacuum conso-lidation ditunjukkan pada Gambar 13 .
Gambar 13 . Prinsip vacuum consolidation
Gambar 14 . Sistem vacuum consolidation
Perbaikan tanah lempung lunak metoda vacuum consolidation merupakan satu sistem perbaikan tanah  yang  terdiri  dari  pekerjaan vacuum ,  PVD, horizontal  drain ,  lapisan  kedap  air  dan  instru- men  geoteknik  seperti  yang  ditunjukan Gambar 14 . Vacuum berfungsi  untuk  memampatkan tanah  dasar.  PVD  berfungsi  untuk  mempercepat  proses  pemampatan  tanah. Horizontal  drain berfungsi  untuk  mengalirkan  air  pori  dari  PVD  ke  arah  pompa vacuum .  Lapisan  kedap  air berfungsi untuk membatasi ruang di dalam tanah yang akan dihisap oleh pompa vacuum . Instru- men geoteknik berfungsi untuk memantau pro-ses dan mengetahui kinerja hasil perbaikan tanah yang telah dilakukan.
Gambar 15 . Proses vacuum consolidation
Pada perbaikan tanah lempung lunak metoda vacuum consolidation , input -nya adalah tanah yang mudah  mampat  ( compresible  soil ),  selan-jutnya  dilakukan  aktivitas  percepatan  pemam-patan ( consolidation  acceleration )  dan  mengha-silkan output berupa  tanah  yang  sudah  selesai pemampatannya ( non-compressible soil ).

## 3.3. Komparasi Preloading dan Vacuum
Kesamaan  antara  metoda preloading dengan  PVD  dengan  metoda vacuum  consolidation yang utama  adalah  keduanya  memerlukan  PVD, horizontal  drain dan  instrumen  geoteknik. Untuk mempercepat proses konsolidasi, kedua-nya juga dilakukan dengan cara memperpendek jarak titik pemasangan  PVD.  Perbedaan  antara  metoda preloading dengan  PVD  dengan  metoda vacuum consolidation yang utama adalah dalam hal cara untuk mengeluarkan air porinya. Pada metoda preloading dengan  PVD,  air  pori  dikeluarkan  dengan  cara  dibebani  menggunakan preload . Sedangkan pada metoda vacuum conso-lidation , air pori dikeluarkan dengan cara dihi-sap dengan pompa vacuum . Selain itu pada me-toda vacuum consolidation diperlukan lapisan kedap air untuk membatasi ruang di dalam tanah yang akan dihisap oleh pompa vacuum .
Dalam hal durasi pelaksanaan pekerjaan, metoda vacuum consolidation relatif lebih cepat diban- dingkan  dengan  metoda preloading dengan  PVD.  Hal  ini  dikarenakan  pada  metoda vacuum
consolidation , proses pengeluaran air pori langsung bekerja penuh begitu pompa vacuum mulai bekerja. Sedangkan pada metoda pre-loading dengan PVD, proses pengeluaran air pori baru akan bekerja  penuh  ketika  tinggi  timbunan preload telah  mencapai  puncaknya.    Disamping  itu  pada metoda preloading dengan  PVD  diperlukan  durasi  untuk  melakukan  pem-bongkaran  timbunan preload ketika konsolidasi tanah dasar telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
Metoda preloading dengan  PVD  dan  metoda vacuum  consolidation ,  keduanya  mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan metoda yang satu merupakan kelebihan metoda yang lain dan  sebaliknya  kelebihan  metoda  yang  satu  merupakan  kekurangan  metoda  yang  lain.  Keku- rangan  metoda preloading dengan  PVD  yang  paling  menonjol  adalah  dalam  hal  menjaga  sta- bilitas  timbunan preload .  Sedangkan  kelebihan  metoda preloading dengan  PVD  yang  paling menonjol adalah dalam hal tidak perlunya lapis-an kedap air. Pada metoda vacuum consolidation lapisan kedap air merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan hasil pekerjaan- nya.  Apabila permukaan tanah dasar tidak berupa tanah lempung maka  lapisan  kedap air  harus dipasang  sangat  dalam  mengelilingi  lahan  perbaikan  tanah.  Lapisan  kedap  air  harus  dipa-sang lebih dalam lagi apabila dijumpai lapisan pasir di dalam tanah lempung lunak yang diperbaiki.

## 4. PERENCANAAN PRELOAD / VACUUM
Salah  satu  hal  penting  yang  menentukan  keber-hasilan  metoda preloading dengan  PVD  adalah dalam hal perencanaan timbunan preload . Se-dangkan pada metoda vacuum consolidation salah satu hal penting yang menentukan keber-hasilannya adalah dalam hal perencanaan pe-mompaan vacuum.

## 4.1. Perencanaan Timbunan Preload
Preload harus direncanakan sesuai dengan be-ban konstruksi ( construction load ) dan beban kerja ( work load ) yang akan berada di atas tanah dasar. Output hasil perencanaan preload berupa data berat jenis (  )dan tinggi timbunan preload .
Gambar 16 . Perencanaan timbunan preload
Misalnya beban konstruksi (perkerasan jalan) sebesar 0,875 ton/m 2 dan beban kerja (lalu-lintas) 4,6  ton/m 2 maka  apabila  digunakan  tanah  timbunan  dengan  berat  jenis  (  )  sebesar  1,75  ton/m 3 direncanakan tinggi timbunan preload sebesar 4,13 meter. Timbunan preload setinggi 4,13 meter itulah  yang  dibongkar  apabila  konso-lidasi  tanah  dasar  telah  mencapai  sesuai  dengan  yang direncanakan  (Ur  >  90%).  Selanjutnya  digantikan  dengan  beban  yang  sama,  yaitu  beban konstruksi (perkerasan jalan) sebesar 0,875 ton/m 2 dan beban kerja (lalu-lintas) 4,6 ton/m 2 .

## 4.2. Perencanaan Tekanan Vacuum
Tekanan vacuum harus  direncanakan  sesuai  dengan  beban  konstruksi  ( construction  load )  dan beban kerja ( work load ) yang akan berada di atas tanah dasar. Output hasil perencanaan vacuum berupa efisiensi dan efektivitas tekanan vacuum dan jumlah pompa vacuum .
Gambar 17 . Perencanaan tekanan vacuum
Misalnya beban konstruksi (perkerasan jalan) sebesar 0,875 ton/m 2 dan beban kerja (lalu-lintas) 4,6 ton/m 2 maka tekanan pompa vacuum sebesar 1 bar = 100 kPa = 10 ton/m 2 yang bekerja dengan efisiensi 80% akan bekerja dengan efektivitas 73%. Jumlah pompa vacuum direncanakan sesuai dengan kapasitas debit pompa vacuum .

## 5. PERENCANAAN PVD
PVD  ( prefabricated  vertical  drain )  merupakan  salah  satu  produk  geosintetik  ( geosynthetics products )  yang  berfungsi  sebagai  pengalir  air ( drainage ).  PVD  merupakan  material  komposit yang  terdiri  dari  inti  ( core )  dan  penyaring  ( filter )  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  18 . Fungsi PVD pada pekerjaan perbaikan tanah lempung lunak metoda preloading dengan PVD dan metoda vacuum consolidation adalah untuk mempercepat waktu proses konsolidasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19 .
Gambar 18 . Material PVD
Gambar 19 . Fungsi PVD

## 5.1. Jarak Pemasangan PVD
PVD  dapat  mempercepat  waktu  konsolidasi  dikarenakan  PVD  dapat  memperpendek  jarak pengaliran  air pori. Apabila tanpa menggunakan PVD, waktu konsolidasi  tanah  lempung lunak diilustrasikan seperti pada Gambar 20 . Air pori mengalir ke arah vertikal sesuai dengan besar- nya  koefisien  konsolidasi  vertikal  ( Cv )  sepan-jang  tebal  lapisan  tanah  lunak  ( Hd ).  Waktu konsolidsi ( t ) ditentukan oleh besarnya kuadrat dari tebal lapisan tanah lunak ( Hd ) dibagi de-ngan koefisien konsolidasi vertikal ( Cv ).
Gambar 20 . Proses konsolidasi tanpa PVD
Apabila  digunakan  PVD,  waktu  konsolidasi  ta-nah  lempung  lunak  diilustrasikan  seperti  pada Gambar 21 . Air pori mengalir ke arah horison-tal sesuai dengan besarnya koefisien konso-lidasi horisontal  ( Ch )  sepanjang  setengah  dari  jarak  pemasangan  PVD  ( s ).  Waktu  konsolidasi  ( t ) ditentukan  oleh  besarnya  kuadrat  dari  sete-ngah  jarak  pemasangan  PVD  ( s )  dibagi  dengan koefisien konsolidasi horisontal ( Ch ).
Gambar 21 . Proses konsolidasi dengan PVD
Misalnya pada tanah lempung lunak setebal 10 meter tidak digunakan PVD dan waktu konsoli- dasinya selama 100 tahun, apabila digunakan PVD dengan jarak 2 meter dan nilai Ch = 2Cv maka waktu  konsolidasinya  akan  dipercepat  200  kalinya.  Pada Gambar  22 ditunjukkan  grafik hubungan antara derajat dan waktu konsolidasi untuk beberapa jarak pemasangan PVD dimana semakin pendek jarak pemasangan PVD, akan semakin cepat waktu konsolidasinya.
Gambar 22 . Jarak PVD dan waktu konsolidasi

## 5.2. Pola Pemasangan PVD
Ada  2  (dua)  macam  pola  pemasangan  PVD,  yaitu  pola  segitiga  ( triangular  pattern )  dan  pola bujursangkar  ( square  pattern )  seperti  yang  di-tunjukkan  pada Gambar  23 .  Pada  umunya  pola pemasangan segitiga lebih efektif dibandingkan dengan pola bujursangkar.

## 5.3. Kedalaman Pemasangan PVD
Konsolidasi terjadi pada tanah yang  mempunyai kemampumampatan  yang  tinggi  ( compressible soil ).  Oleh  karena  PVD  berfungsi  untuk  mem- percepat proses konsolidasi maka PVD dipasang sepanjang  tebal  lapisan  tanah  yang  mempunyai kemampumampatan  yang  tinggi.  Untuk  menen- tukan  suatu  tanah  mempunyai  kemampumam- patan  yang  tinggi  dan  mengetahui  berapa  tebal- nya,  dapat  digunakan  tabel  konsistensi  tanah kohesif pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Konsistensi tanah kohesif
Tanah  kohesif  yang  berkemampumampatan  tinggi adalah  tanah  yang  dominan  mengandung  lanau  ( silt ) dan lempung ( clay ) dengan konsis-tensi sangat lunak ( very  soft ),  lunak  ( soft )  dan  menengah  ( medium ). Dalam  praktek,  biasanya  ditentukan  dengan  nila N- SPT ≤ 10 atau Cu ≤ 40a.   kP

## 5.4. Metoda Pemasangan PVD
Metoda  pemasangan  PVD  ditunjukkan  pada Gambar  24 .  Material  PVD  yang  lentur  dapat dimasukkan  ke  dalam  tanah  dengan  mengguna- kan  selongsong  besi  ( mandrel )  yang  dipancang- kan  ke  dalam  tanah  dengan  menggunakan  alat berat. Agar PVD dapat tertinggal di dalam tanah digunakan  sepatu  pelat  ( anchor  plate )  yang  di- pasang pada ujung bawah material PVD.
Gambar 25 . Pola pemasangan PVD di lapangan
Gambar 26 . Pemasangan sepatu pelat
Gambar 27 . Pemancangan mandrel ke tanah
Pemasangan PVD dimulai dengan membuat pola pemasangan PVD di lapangan seperti yang
Gambar 28 . Pemotongan PVD di atas tanah
Gambar 30 . Penggunaan pasir dan 1 geotextile ditunjukkan pada Gambar 25 . Selanjutnya dila- kukan  pemasangan  sepatu  pelat  seperti  pada Gambar  26 .  Kemudian mandrel dipancangkan ke dalam tanah seperti pada Gambar 27 . Sete-lah mencapai kedalaman yang direncanakan, mandrel ditarik  ke  atas  dan  dilakukan  pemo- tongan PVD di atas permukan tanah seperti pada Gambar 28 . 6. PERENCANAAN HORIZONTAL DRAIN Horizontal  drain diperlukan  untuk  mengalirkan air secara horisontal yang berasal dari PVD pada perbaikan tanah lempung lunak metoda pre- Gambar 31 . Penggunaan pasir dan 2 geotextile loading dengan PVD maupun metoda vacuum konsolidation .  Ada  berbagai  macam  alternatif horizontal  drain yang  bisa  digunakan  seperti yang ditunjukkan pada Gambar 29 sampai Gambar 34 .
6.1. Alternatif Horizontal Drain
Gambar 32 . Penggunaan kerikil dan geotextile
Gambar 29 . Penggunaan pasir
Pada Gambar 29 ditunjukkan alternatif horizon- tal  drain dengan  menggunakan  pasir.  Pada Gambar 30 dengan menggunakan pasir dan 1 lapis geotextile di bawahnya. Pada Gambar 31 dengan menggunakan pasir dan 2 lapis geotex- tile di bawah dan di atas pasir.
Gambar 33 . Penggunaan pipa dan geotextile
Gambar 34 . Penggunaan PHD
Apabila  permeabilitas  pasir  sangat  kecil  dan untuk membuat horizontal drain yang lebih tebal memerlukan  biaya  yang  tinggi  maka  di  dalam pasir  tersebut  dipasang subdrain yang  di-buat dari  kerikil  yang  dibungkus geotextile seperti pada Gambar  32 .  Apabila  untuk  peng-gunaan pasir  biayanya  sangat  tinggi  maka hori-zontal drai n  dibuat  dari  pipa  berlubang  ( perfo-rated pipe )  yang  dibungkus geotextile seperti pada Gambar  33 .  Sebagai  alternatif  pengganti  pipa berlubang  ( perforated  pipe )  yang  dibung-kus geotextile digunakan prefabricated  horizon-tal drain (PHD) seperti pada Gambar 34 . 6.2. Penggunaan PHD PHD  ( prefabricated  horizontal  drain )  merupa- kan salah satu produk geosintetik ( geosynthetics products )  yang  berfungsi  sebagai  pengalir  air ( drainage ).  PHD  merupakan  material  komposit yang terdiri dari inti ( core ) dan penyaring ( filter ) seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  35 . Fungsi  PHD  pada  pekerjaan  perbaikan  tanah lempung  lunak  metoda preloading dengan  PVD dan  metoda vacuum  consolidation adalah  untuk menampung  dan  mengalirkan  air  yang  berasal dari PVD seperti pada Gambar 36 .
Gambar 35 . Material PHD
Gambar 36 . Fungsi PHD
Gambar 37 . PHD metoda preloading
Gambar 38 . PHD metoda vacuum consolidation Pada Gambar 37 ditunjukkan penggunaan PHD sebagai horizontal  drain pada  pekerjaan  per- baikan  tanah  tanah  lempung  lunak  metoda pre- loading dengan  PVD.  PHD  yang  digunakan ukuran  20mm  x  100mm.  Pada Gambar  38 di- tunjukkan  penggunaan  PHD  sebagai horizontal drain pada  pekerjaan  perbaikan  tanah  tanah lempung  lunak  metoda vacuum  consolidation .
PHD yang digunakan ukuran 20mm x 300mm.

## 7. INSTRUMENTASI GEOTEKNIK
Pemasangan  instrumen  geoteknik  ( geotechnical instrument ) pada pekerjaan perbaikan tanah lem- pung lunak metoda preloading dengan PVD dan dan  metoda vacuum  consolidation berfungsi untuk  memantau  proses  pelaksanaan  selama
pekerjaan  berlangsung  dan  mengetahui  kinerja hasil  pekerjaan  perbaikan  tanah  yang  telah  dila- kukan.
7.1. Settlement Plate Yang dimaksud dengan material settlement plate adalah  seperti  yang  ditunjukkan Gambar  39 . Pemasangan settlement  plate berfungsi  untuk mengetahui penurunan yang terjadi pada permu- kaan tanah seperti pada Gambar 40 .
Gambar 39 . Material settlement plate
Gambar 40 . Pemasangan settlement plate
Gambar 42 . Monitoring settlement plate
Gambar 43 . Grafik monitoring settlement plate
Untuk monitoring settlement plate digunakan alat bantu  seperti Gambar  41 .  Berdasarkan  data monitoring settlement  plate pada Gambar  42 dapat  dibuat  grafik  hubungan  antara  penurunan tanah dasar dan waktu seperti pada Gambar 43 . 7.2. Pneumatic Piezometer Yang  dimaksud  dengan  material pneumatic piezometer adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 44 . Pemasangan pneumatic piezometer berfungsi  untuk  mengetahui  perubahan  tekanan air pori pada tanah dasar seperti Gambar 45.
Gambar 41 . Alat monitoring settlement plate
Gambar 44 . Material pneumatic piezometer
Untuk  monitoring pneumatic  piezometer meng- gunakan read out seperti pada Gambar 46 . Ber- dasarkan  data  monitoring pneumatic  piezometer pada Gambar  47 dapat  dibuat  grafik  hubungan antara tekanan air pori dan waktu seperti pada Gambar 48 . 7.3. Inclinometer
Yang  dimaksud  material inclinometer adalah seperti  pada Gambar  49 .  Pemasangan inclino- meter berfungsi  untuk  mengetahui  deformasi lateral tanah dasar seperti pada Gambar 50 . Gambar 45 . Pemasangan pneumatic piezometer
Gambar 46 . Alat monitoring pneu. piezometer
Gambar 49 . Material pipa inclinometer Gambar 47 . Monitoring pneumatic piezometer
Gambar 50 . Pemasangan inclinometer
Gambar 48 . Grafik monitoring pneu.piezometer
Gambar 51 . Alat monitoring inclinometer
Gambar 52 . Monitoring inclinometer
Gambar 53 . Grafik monitoring inclinometer
Berdasarkan  data  hasil  monitoring inclinometer pada Gambar 52 dibuat grafik hubungan antara deformasi dan waktu seperti pada Gambar 53 .

## 7.4. Evaluasi Instrumen Geoteknik
Evaluasi monitoring instrumen geoteknik meng- hasilkan informasi seperti pada Gambar 54 .
Gambar 54 . Evaluasi instrumen geoteknik Berdasarkan  grafik  hasil  monitoring settlement plate pada Gambar  43 dapat  diketahui  derajat konsolidasi  yang  telah  tercapai  dan  diketahui kapan  derajat  konsolidasi  akan  mencapai  90%. Berdasarkan  grafik  hasil  monitoring pneumatic piezometer pada Gambar  48 dapat  diketahui
tanda-tanda  akan  terjadinya  kelongsoran  dan diketahui derajat konsolidasi yang telah tercapai. Berdasarkan  grafik  hasil  monitoring inclino- meter pada Gambar  53 dapat  diketahui  terjadi- nya  deformasi  lateral  tanah  dasar  dan  diketahui penurunan tanah yang terjadi benar-benar akibat terjadinya  konsolidasi  dan  bukan  diakibatkan oleh adanya deformasi lateral tanah dasar.
Evaluasi grafik hasil monitoring settlement plate pada Gambar  43 dilakukan  dengan  mengguna- kan  metoda ASAOKA seperti  pada Gambar  55 untuk mengetahui :
a. penurunan total yang akan terjadi
b. waktu untuk mencapai penurunan total
Gambar 55 . Metoda Asaoka Evaluasi grafik hasil monitoring settlement plate pada Gambar  43 dilakukan  dengan  mengguna- kan  grafik PEIGNAUD pada Gambar  56 untuk mengetahui derajat konsolidasi yang telah terca- pai.
Gambar 56 . Grafik Peignaud
Evaluasi  grafik  hasil  monitoring pneumatic piezometer pada Gambar  48 dilakukan  dengan menggunakan  grafik  pada Gambar  57 untuk mengetahui derajat konsolidasi yang telah terca- pai.
Gambar 57 . Grafik evaluasi pne. piezometer Evaluasi  grafik  hasil  monitoring inclinometer pada Gambar 53 dilakukan dengan metoda per- hitungan  pada Gambar  58 untuk  mengetahui adanya deformasi lateral pada tanah dasar yang
Gambar 58 . Grafik evaluasi inclinometer 8. PELAKSANAAN PEKERJAAN 8.1. Rencana Jaringan Kerja Rencana  jaringan  kerja  ( network  planning )  pe- laksanaan  pekerjaan  perbaikan  tanah  lempung lunak  metoda preloding dengan  PVD  ditunjuk- kan  pada Gambar  59 dan  metoda vacuum  con- solidation ditunjukkan pada Gambar 60 .
Gambar 59 . Metoda preloading dengan PVD
Gambar 60 . Metoda vacuum consolidation Pada metoda preloading dengan PVD, waktu tunggu konsolidasi dihitung setelah ketinggian timbunan preload mencapai puncaknya. Kemu- dian setelah derajat konsolidasi yang direncana- kan telah tercapai, dilakukan pembongkaran timbunan preload . Pada metoda vacuum consoli- dation , waktu tunggu konsolidasi dihitung
Gambar 61 . Pekerjaan PVD
Gambar 62 . Pekerjaan PHD
pada metoda preloading dengan PVD. Pekerjaan PHD ditunjukkan pada Gambar 61 . Pekerjaan
preload ditunjukkan pada Gambar 62 . Pekerjaan geomembrane ditunjukkan  pada Gambar 68 . Pekerjan monitoring tekanan pom- pa vacuum ditunjukkan pada Gambar 69 .
Apabila  pada  metoda preloading dengan  PVD dilakukan  monitoring  tinggi  timbunan preload dengan menggunakan settlement plate maka pada metoda vacuum consolidation dilakukan monitoring  tekanan  pompa vacuum dengan menggunakan vacuum  gauge .  Pompa vacuum dihidupkan dan dimonitor terus-menerus sampai derajat  konsolidasi  telah  mencapai  sesuai  de- ngan yang direncanakan.
Gambar 63 . Pekerjaan preload
Gambar 66 . Pekerjaan PHD Gambar 64 . Pekerjaan pembongkaran preload
Setelah  berdasarkan  hasil  evaluasi  monitoring instrumen  geoteknik,  derajat  konsolidasi  telah mencapai  sesuai  dengan  yang  direncanakan, dilakukan pembongkaran preload seperti pada Gambar 64 . 8.3. Metoda Vacuum Consolidation
Gambar 67 . Pekerjaan geomembrane
Pada Gambar 65 ditunjukkan pekerjaan PVD pada  metoda vacuum consolidation .  Pekerjaan PHD ditunjukkan pada Gambar 66 . Pekerjaan geomembrane ditunjukkan  pada Gambar  67 .
Gambar 68 . Pekerjaan pompa vacuum
Gambar 69 . Pekerjaan monitoring vacuum

## 9. PENUTUP
Metoda perbaikan tanah lunak ( soft soil improvement ) telah dipelajari Penulis sejak tahun 1991 sehingga memungkinkan dapat ditu-lis pada makalah ini. Oleh sebab itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu proses belajar Penulis, terutama kepada :
a. Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, MSc, PhD, Guru Besar Geoteknik ITS, yang telah mengajarkan teori teknik perbaikan tanah ( soil improvement ) secara umum.
b. Prof. Ir. Noor Endah Mochtar, MSc, PhD, Guru Besar Geoteknik  ITS, yang telah mengajarkan teori teknik perbaikan tanah gambut ( peat soil ).
c. Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi, DEA, Guru Besar Geoteknik ITS, yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan disain teknik yang ditanganinya.
d. Prof.  Dr.  Ir.  Indarto,  DEA,  Guru  Besar  Geoteknik  ITS,  yang  telah  memberikan  kepercayaan  untuk melaksanakan disain teknik yang ditanganinya.
e. Prof.  Ir.  Paulus  P.  Rahadrjo,  MSCE,  PhD,  Guru  Besar  Geoteknik  UNPAR,  yang  telah  memberikan kepercayaan untuk melaksana-kan disain teknik yang ditanganinya.
f. Prof. Ir. Masyhur Irsyam, MSE, PhD, Guru Besar Geoteknik ITB, yang telah memberi-kan kritik dan saran.
g. Prof. Dr. Ir. Hary Christady Hardiyatmo, M.Eng, Guru Besar Geoteknik UGM, yang telah memberikan kritik dan saran.
h. Segenap Direksi, staf dan karyawan PT. Teknindo Geosistem Unggul yang telah bersama-sama “makan asam dan garam” selama hampir 20 tahun belajar sekaligus mengamalkan ilmu perbaikan tanah tanah.
Referensi
[1]. Kuswanda, Wahyu P., Penerapan Sistem Kontrak Berbasis Kinerja pada Pekerjaan Perbaikan Tanah Lunak, Proceedings Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-10 (KRTJ-10) , HPJI, Surabaya, 2008.
[2]. Kuswanda, Wahyu P., Peranan Instru-mentasi Geoteknik untuk Mendukung Kontrak Berbasis Kinerja Pembangunan  Prasarana  Transportasi  di  Indonesia, Pro-ceedings  Seminar  Nasional  Teknik  Jalan 2013 , HPJI, Medan, 2013.
[3]. Kuswanda,  Wahyu  P.,  Pemantauan  Instru-men  Geoteknik  sebagai  Indikator  Kinerja  Tanah  Dasar Lunak pada Kontrak Pemba-ngunan Jalan Berbasis Kinerja, Pro-ceedings Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-12 (KRTJ-12) , HPJI, Bandung, 2013.
[4]. Kuswanda,  Wahyu  P.,  Penerapan  Kontrak  Berbasis  Kinerja  Pembangunan  Prasarana  Transportasi pada Tanah Lempung Lunak,
Proceedings Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah 2014 (ATPW-2014) , Program Diploma Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2014.
[5]. Kuswanda,  Wahyu  P.,  Aplikasi  Instrumen  Geoteknik  pada  Pembangunan  Prasarana  Transportasi, Proceedings  Simposium  In-ternasional  ke-17  Forum  Studi  Transpor-tasi  antar  Perguruan  Tinggi , Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTP) dan Universitas Jember, Jember, 2014.
[6]. Kuswanda, Wahyu P., Penanganan Proble-ma Pembangunan Infrastruktur Transpor-tasi pada Tanah Lempung Lunak, Pro-ceedings Seminar Nasional Teknik Jalan 2014, , HPJI, Palangkaraya, 2014.
[7]. Kuswanda,  Wahyu  P.,  Urgensi  Monitoring  Kinerja  Tanah  Lempung  Lunak  pada  Pembangunan Prasarana  Transportasi di  Indonesia, Proceedings Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-13 (KRTJ- 13) , HPJI, Makasar, 2014.
[8]. Kuswanda,  Wahyu  P.,  Rekayasa  Geotek-nik  Tanah  Lempung  Lunak  pada  Pemba-ngunan Infrastruktur  Transportasi, Pro-ceedings  Seminar  Nasional  Aplikasi  Teknologi  Prasarana  Wilayah 2015  (ATPW-2015) , Program  Diploma  Teknik Sipil,  FTSP,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Surabaya, 2015.