## Pembangunan Tempat Wudhu di Masjid Graha Poltekba
Tatag Yufitra Rus * , Gozali, Bambang Jati Kusuma, Sara Wibawaning dan Sunarno Politeknik Negeri Balikpapan, Jl. Soekarno Hatta Km 8, Balikpapan Email korepondensi: tatag.yufitra@poltekba.ac.id

## ABSTRAK
Masjid Graha Poltekba yang berlokasi di Perumahan Graha Poltekba Jl. Soekano Hatta KM. 8 Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan masih dalam tahap pembangunan. Masjid ini pertama kali  dimulai  pembangunannya  pada  Tahun  2020  dengan  mengandalkan  sumber  keuangan berasal dari swadaya masyarakat yang bermukim di Perumahan tersebut. Masjid ini pertama kali  digunakan  sebagai  tempat  ibadah  untuk  sholat  jama’ah  pada  awal  bulan  Maret  2021. Masjid ini memiliki luas bangunan sekitar 81 m2, dengan total kapasitas jama’ah sekitar ±100 orang. Kebutuhan akan tempat wudhu yang memiliki kapasitas memadai diperkirakan sekitar 8-10 keran air, sehingga proses pelaksanaan wudhu dapat dilalui dengan baik karena kapasitas yang memadai atau dengan kata lain mengurangi  waktu tunggu antrian wudhu atau bersuci. Kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghabiskan dana ± Rp. 25.000.000 dengan penyelesaian seluruh pekerjaan bersama  warga atau jamaah Masjid (gotong royong) dengan durasi total pekerjaan sekitar 3 bulan lamanya. Rincian penyelesaian pekerjaan yang dilakukan  dimulai  dengan  tahapan  persiapan,  perencanaan,  dan  pekerjaan  pembangunan tempat wudhu.
Kata Kunci: Masjid Graha Poltekba, Tempat Wudhu.

## ABSTRACT
Graha Poltekba Mosque which is  located in Perumahan Graha Poltekba Jl.  Soekano Hatta KM. 8 Graha Indah, Balikpapan City is still under construction. This mosque was first started construction in 2020 by relying on financial sources from non-governmental organizations who live in nearby location. This mosque was first used as a place of worship for prayers in early March 2021. This mosque has a building area of about 81 m 2 , with a total people capacity of about ± 100 people. The need for ablution place that have adequate capacity is estimated at around  8-10  water  taps,  so  that  the  process  of  carrying  out  ablution  that  should  be  done because of adequate capacity or in other words reducing the waiting time for ablution queues. This  Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  spends  cost  ±Rp.  25,000,000  with  the completion of all work with people who live nearby the mosque (gotong royong) with a total duration of work of about 3 months. The details of the completion of the work carried out begin with the stages of preparation, planning, and work on the construction of the ablution place. Keywords: Graha Poltekba Mosque, Ablution Place,

## PENDAHULUAN
Masjid Graha Poltekba yang berlokasi di Perumahan Graha Poltekba Jl. Soekano Hatta KM. 8 Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan masih dalam tahap pembangunan. Masjid ini pertama kali  dimulai  pembangunannya  pada  Tahun  2020  dengan  mengandalkan  sumber  keuangan berasal dari swadaya masyarakat yang bermukim di Perumahan tersebut. Masjid ini pertama kali digunakan sebagai tempat ibadah untuk sholat jama’ah pada awal bulan Maret 2021.
Gambar 1 . Masjid Graha Poltekba di Kelurahan Graha Indah
Permasalahan yang terjadi berdasarkan peninjauan ke lokasi, terakhir kali proses tahap pembangunan masih dalam progress ±70%, yaitu dalam proses pekerjaan finishing dan tempat wudhu atau bersuci. Dalam pelaksanaan sholat jama’ah, warga masih mengandalkan tempat wudhu  sementara  dan  harus  bersuci  di  rumah  masing-masing  dikarenakan  kapasitas  tempat wudhu yang terbatas dan sifatnya hanya sementara.
Gambar 2 . Kondisi Tempat Wudhu Sementara
Masjid ini memiliki luas bangunan sekitar 81 m2, dengan total kapasitas jama’ah sekitar ±100 orang. Kebutuhan  akan tempat  wudhu yang memiliki kapasitas memadai  diperkirakan sekitar 8-10 keran air, sehingga proses pelaksanaan wudhu yang seharusnya dilakukan sebelum ibadah sholat wajib atau sholat Jumat dapat dilalui dengan baik karena kapasitas yang memadai atau  dengan  kata  lain  mengurangi  waktu  tunggu  antrian  wudhu  atau  bersuci.  Sehingga berdasarkan analisi situasi tersebut, tentu dalam pelaksanaan sholat jama’ah warga setempat masih  memiliki  kendala  yang  sangat  menjadi  prioritas  kedepan,  yaitu  pembangunan  tempat wudhu  yang  memiliki  kapasitas  dan  terbangun  secara  permanen  di  Masjid  Graha  Poltekba tersebut.
Gambar 3 . Layout Rencana Penempatan Bangunan Tempat Wudhu

## METODE PELAKSANAAN
Solusi  dari  permasalahan  di  Masjid  Graha  Poltekba  ialah  dengan  perencanaan  desain  dan pelaksanaan pembangunan tempat wudhu di Masjid tersebut. Masjid yang memiliki kapasitas jama’ah sekitar ±100 orang memerlukan paling tidak 8-10 keran air dengan lebar >10 m dan jarak  antar keran air adalah minimal  80 cm  sesuai  standar perancangan tempat wudhu pada Gambar  4 Bangunan  ini  direncanakan  memiliki  tinggi  1.5  m.  Desain  tersebut  diharapkan mampu mengurangi masa tunggu dalam proses berwudhu antar jama’ah, sehingga pelaksanaan ibadah sholat wajib dan sholat jumat dapat dilalui dengan baik dan khidmat.

## Gambar 4 . Standar Perencanaan Bangunan Tempat Wudhu
(Sumber: Suparwoko (2016)
Perencanaan  tempat  wudhu  menerapkan  standar  dalam  perancangan  tempat  wudhu berdasarkan jarak antar keran dan ketinggian keran. Pelaksanaan dan perencanaan melibatkan pengurus Masjid Graha Poltekba dan warga di lingkungan setempat untuk menentukan bentuk desain dan lokasi tempat dibangunnya bangunan tempat wudhu tersebut. Tahap pelaksanaan juga  akan  melibatkan  warga  setempat,  sehingga  program  ini  juga  nantinya  dapat  berguna
sebagai  pemberdayaan  kegotong-royongan  antar  warga  di  sekitar  lokasi  tersebut  dengan terlibatnya warga sekitar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perawatan bangunan  tempat  wudhu  tersebut.  Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Masjid  Graha  Poltekba  ini  terbagi  dalam  3  tahapan  yaitu;  persiapan,  perencanaan,  dan pembangunan. Detail dalam proses pelaksanaan kegiatan PKM tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

## Tahap Persiapan
Dalam  tahap  ini,  tim  dari  program  PKM  tersebut,  Tim  PKM  akan  melaksanakan  kegiatan seperti:
1. Melakukan  rapat/pertemuan  kepada  pengurus  Masjid  dan  warga  sekitar  Masjid  Graha Poltekba untuk penentuan lokasi dibangunnya tempat wudhu tersebut.
2. Menjelaskan kepada pengurus Masjid dan warga sekitar Masjid terkait rencana desain dari bangunan tempat wudhu tersebut.

## Tahap perencanaan
Tahap  perencanaan  akan  dilakukan  oleh  Tim  PKM.  Dalam  tahap  perencanaan,  yang  akan direncanakan ialah:
1. Desain bangunan tempat wudhu di Masjid Graha Poltekba
2. Anggaran  biaya  dan  kebutuhan  material  untuk  pelaksanaan  pembangunan  Masjid tersebut

## Tahap Pembangunan
Tahap pembangunan akan dilaksanakan bersama dengan warga setenpat yang akan dikoordinir oleh Tim PKM, Pengurus Masjid dan Pengurus RT setempat.
1. Tahap  persiapan  berupa  pemasangan  patok/bowplank  pada  lokasi  akan  dibangunnya tempat wudhu
2. Pekerjaan sloof pondasi
3. Pekerjaan pasangan dinding
4. Pekerjaan pipa/instalasi air
5. Pekerjaan plesteran
6. Pekerjaan struktur kolom praktis
7. Pekerjaan atap
8. Pekerjaan finishing

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pembangunan tempat wudhu di Masjid Graha Poltekba  ini  dilakukan  bersama  dengan  warga  pengurus  (gotong  royong).  Pelaksanaan pembangunan tempat wudhu ini pertama kali dimulai pada Tanggal 1 Agustus 2021 selama 3 bulan. Hingga pada saat ini, proses pengerjaan sudah terselesaikan semua tahapannya dan telah dilakukan serah terima. Rincian agenda dan waktu kegiatan terdapat pada Tabel 1.

## Persiapan
Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan kembali terkait posisi bangunan tempat wudhu, desain  rencana,  dan  metode  pelaksanaan.  Kegiatan  perencanaan  ini  dilakukan  dengan  rapat koordinasi bersama seluruh pengurus Masjid Graha Poltekba dan melakukan pengukuran serta pemasangan bowplank pada lokasi yang akan dibangun tempat wudhu. Kegiatan Pengabdian
Kepada  Masyarakat  inipun  bersumber  pada  dana  DIPA  Poltekba  2021  dan  dana  Swadaya warga  jamaah  Masjid  Graha  Poltekba.  Total  kegiatan  pembangunan  tempat  wudhu  ini menghabiskan anggaran sekitar ± Rp 25.000.000.

## Perencanaan
Tabel 1. Agenda Kegiatan Pelaksanaan Pemabangunan Tempat Wudhu
Kegiatan Agustus September Oktober Minggu 1 2 3 4 1  2  3 4 1 2 3 4 Persiapan atau Rapat Koordinasi Pengukuran Area kerja
Pengerjaan Pelat Lantai Pengerjaan Dinding Pengerjaan Atap Pengerjaan Plesteran Dinding Pemasangan Instalasi Air (Pipa dan Keran) Pengerjaan Pemasangan Keramik
Gambar 5. Desain Rencana Tempat Wudhu
Gambar 6 . Pengukuran dan Pemasangan Bowplank pada Area Lokasi Pembangunan
Pada  tahap  perencanaan,  hasil  keputusan  desain  yang  dijadikan  acuan  dalam  proses pelaksanaan adalah dengan 9 buah keran dan desain atap menggunakan konstruksi baja ringan. Detail gambar perencanaan dapat dilihat pada Gambar 5.

## Pelaksanaan

## Pengerjaan Pelat Lantai
Pada  pengerjaan  pelat  lantai  dengan  diameter  20  cm  menggunakan  besi  tulangan  wiremesh dengan diameter besi 6 mm dengan menggunakan plastik cor sebagai alas untuk memisahkan antara  lapisan  tanah  dengan  material  cor  untuk  menjaga  kualitas  hasil  pelat  lantai  nantinya. Pengerjaan  pelat  lantai  dimulai  dengan  pemasangan  bowplank.  Selanjutnya,  dilakukan pembesian (dipotong sesuai ukuran pelat lantai) dan pemasangan plastik cor. Tahap terakhir ialah dilakukan pengecoran pada area dan dimensi yang sudah ditentukan.

## Gambar 7 . Pembesian dan Pemasangan Bekisting Pelat Lantai

## Pemasangan Dinding
Tahap berikutnya adalah pemasangan dinding. Pada pemasangan dinding ini, kolom tiang yang digunakan  menggunakan  sistem  kolom  praktis  dengan  jarak  pemasangan  pada  setiap  3  m. Tinggi kolom praktis ini ialah sekitar 3 m dengan diameter 25x25 cm. Untuk dinding sendiri menggunakan pasangan bata merah dengan tinggi sekitar 1,5 m.
Gambar 8 . Pemasangan Dinding

## Pengerjaan Atap
Pengerjaan atap sendiri menggunakan rangka baja ringan dengan sistem las dengan material atap menggunakan material metal. Kemiringan atap sekitar 20 o , dimana aliran air hujan akan terbuang langsung ke saluran pembuangan parit.
Gambar 9 . Hasil Pekerjaan Atap

## Pekerjaan Keramik dan Pemasangan Instalasi Air
Pek erjaan keramik menghabiskan 3 tipe keramik, yaitu keramik berukuran 40/40 sebanyak 17 dus, keramik berukuran 25x25 sebanyak 5 dus dan keramik berukuran 25x40 sebanyak 16 dus. Pekerjaan  ini  membutuhkan  waktu  3  minggu  lamanya.  Untuk  pemasangan  instalasi  air, membutuhkan jumlah keran air sebanyak 9 buah.
Gambar 10 . Pemasangan Keramik

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  dari  pelaksanaan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  ialah  telah  diselesaikannya bangunan tempat wudhu di Masjid Graha Poltekba. Poin-poin pada kesimpulan kali ini ialah: 1. Kegiatan pembangunan Masjid ini bersumber pada dana DIPA Poltekba 2021 dan dana Swadaya  warga  jamaah  Masjid  Graha  Poltekba.  Total  kegiatan  pembangunan  tempat wudhu ini menghabiskan anggaran sekitar ± Rp 25.000.000.
2. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat wudhu ini dilakukan bersama warga jamaah Masjid Graha Poltekba (gotong royong) dengan menghabiskan waktu durasi ± 3 bulan lamanya.
3. Kegiatan  pembangunan  tempat  wudhu  ini  dilaksanakan  dalam  3  tahapan  secara  garis besar yaitu: tahapan persiapan, tahapan desain dan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan atau pekerjaan.
Adapun untuk saran kedepan adalah bagaimana menciptakan inovasi untuk pengolahan penampungan air  (bisa dalam bentuk  memanen  air hujan) untuk  efisiensi  pengelolaan  air di tempat wudhu Masjid Graha Poltekba.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh warga lingkungan Masjid Graha Poltekba atas dukungan dan dedikasinya baik tenaga, upaya, dan tambahan biaya dalam seluruh kegiatan pembangunan tempat wudhu di Masjid Graha Poltekba.

## DAFTAR PUSTAKA
Suparwoko. 2016. Standar Percancangan Tempat Wudhu dan Tata Ruang Masjid.  Yogyakarta: Total Media.
Rus,  T,  Y.  Dkk.  2010.  Peningkatan  Kualitas  dan  Kuantitas  Air  Bersih  di  Masjid  Al-Hijrah Karang Joang Kota Balikpapan. Volume 4  Nomor 3 Hal  399-405. Jurnal Karya Abdi. Jambi: Universtas Jambi.