## Jurnal

## Talenta Sipil
Vol 7, No 1 (2024): Februari, 173-180 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i1.424

## Kajian Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Proyek Villa Banana di Kabupaten Badung
Ni Putu Indah Yuliana 1 *, I Gusti Putu Adi Suartika Putra 2 , Ni Kadek Sri Ebtha Yuni 3 , I Komang Sudiarta 4
Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi/Jurusan Teknik Sipil/ Politeknik Negeri Bali, Badung 1 Program Studi D3 Teknik Sipil/Jurusan Teknik Sipil/Politeknik Negeri Bali, Badung 2 Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi/Jurusan Teknik Sipil/ Politeknik Negeri Bali, Badung 3 Program Studi D2 Fondasi, Beton dan Pengaspalan Jalan/Jurusan Teknik Sipil/Politeknik Negeri Bali, Badung 4 *Correspondence: putuindah3107@pnb.ac.id
Abstrak. Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  (SMKK)  merupakan  bagian  dari  sistem manajemen  pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi  untuk  menjamin  terwujudnya  Keselamatan  Konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi memerlukan sejumlah biaya yang akan menjadi bagian dari  nilai  kontrak.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  komponen  penerapan  SMKK,  besaran  biaya  yang diperlukan  untuk  penerapan  SMKK  serta  persentasenya  dibandingkan  nilai  kontrak.  Penelitian  menggunakan metode  deskriptif  kuantitatif  dan  pengumpulan  data  dalam  bentuk  survey  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan  komponen  biaya  SMKK  yang  diperlukan  adalah  penyiapan  RKK,  sosialisasi,  promosi  dan pelatihan,  alat  pelindung  kerja,  alat  pelindung  diri,  asuransi,  personel  keselamatan  konstruksi,  fasilitas  sarana, prasarana, dan alat kesehatan, perlengkapan lalu lintas serta kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko  keselamatan  konstruksi.  Total  biaya  untuk  penerapan  SMKK  pada  Proyek  Villa  Banana  adalah  Rp. 86.520.255,50  dengan  consumable  cost  Rp.  31.439.079,78  dan  non  consumable  cost  Rp.  55.081.175,72. Persentase  biaya penerapan SMKK terhadap  nilai  kontrak adalah 3,696% dari total  nilai kontrak proyek  yaitu Rp. 2.341.117.572,00.
Kata Kunci : proyek; biaya dan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Abstract.  The  implementation  of  the  Construction  Safety  Management  System  (SMKK)  is  part  of  the management  system  for  the  implementation  of  Construction  Work  to  ensure  the  realization  of  Construction Safety. The implementation  of a Construction Safety Management  System need a number of costs that  will  be part of the contract value. The purpose of the study was to determine the components of implementing SMKK, the  amount  of  costs  required  for  the  implementation  of  SMKK  and  the  percentage  compared  to  the  contract value. The study used quantitative descriptive methods and data collection in the form of surveys and interviews. The  results  showed  that  the  required  SMKK  cost  components  are  RKK  preparation,  socialization,  promotion and  training,  work  protective  equipment,  personal  protective  equipment,  insurance,  construction  safety personnel, facilities, infrastructure, and medical devices, traffic equipment as well as activities and equipment related  to  construction  safety  risk  control.  Total  cost  for  the  implementation  of  SMKK  in  the  Villa  Banana Project is Rp. 86,520,255.50  with a  consumable  cost  of Rp. 31,439,079.78 and a non-consumable cost  of Rp. 55,081,175.72.  The  percentage  of  SMKK  implementation  costs  on  the  contract  value  is  3.696%  of  the  total project contract value which is Rp. 2,341,117,572.00.
Keywords: project; cost and construction safety management system.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sedang  menggiatkan  pelaksanaan  pembangunan  proyek  infrastuktur  baik infrastruktur  sipil  maupun  infrastruktur  gedung  untuk  menunjang  dan  mendukung  aktivitas  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Menurut  Soeharto  (2005)  dalam  Tama  (2020),  kegiatan  proyek  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  sementara  yang  memiliki  batas  waktu  dengan  pengalokasian  sejumlah sumber  daya  untuk  melaksanakan  tugas  yang  telah  digariskan  dengan  jelas  sasaran  dan  tujuannya (Tama,  Anggraini  and  Tutuko,  2020).  Pelaksanaan  industri  konstruksi  merupakan  kegiatan  yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan kegiatan industri lainnya  (Ariani and Peli, 2020). Hal ini disebabkan  proyek  kontruksi  memiliki  waktu  yang  terbatas,  bersifat  unik,  melibatkan  sejumlah sumber daya di dalamnya serta penggunaan alat berat yang cukup banyak.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  BPJS  Ketenagakerjaan  3  (tiga)  tahun  terakhir,  data  jumlah kecelakaan kerja (termasuk diantaranya penyakit akibat kerja/PAK) diketahui terus meningkat. Pada
tahun  2020  angka  kecelakaan  kerja  berjumlah  221.740  kasus,  kemudian  pada  tahun  2021  angka kecelakaan  kerja  meningkat  menjadi  234.370,  sedangkan  yang  terbaru  pada  tahun  2022  (s.d  Bulan November)  jumlah  kecelakaan  kerja  tercatat  sebesar  265.334  orang.  Melihat  hal  ini,  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  mengeluarkan  Permen  PUPR  10  Tahun  2021  tentang Pedoman  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  yang  khusus  mengatur  agar  penyelenggaraan Jasa  Konstruksi  harus  menerapkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  (SMKK).  Berbeda dengan  kecelakaan  industri  yang  hanya  menimpa  pekerja,  kecelakaan  konstruksi  berdampak  pada empat aspek: manusia, masyarakat, harta benda dan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian baik bagi  kontraktor  maupun  pemilik.  Penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi  (SMKK) merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen  pekerjaan  konstruksi  untuk  menjamin  terwujudnya keselamatan  konstruksi.  Keselamatan  konstruksi  dipahami  sebagai  semua  kegiatan  teknis  yang membantu pekerjaan konstruksi untuk memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan  yang  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  pekerja,  keselamatan  publik,  properti, material, peralatan, konstruksi, dan lingkungan (Erlangga, 2021).
Sistem  manajemen  keselamatan  konstruksi  tidak  bisa  dijauhkan  dari  program  perlindungan kepada  pekerja  dan  stakeholder  pelaksana  kegiatan  proyek  yang  terlibat  di  dalamnya.  Sistem manajemen  konstruksi  adalah  kegiatan  inti  untuk  dapat  menghindari  serta  mengurangi  tingkat kejadian  risiko  K3  yang  besar  maupun  kecil  sehingga  pelaksanaan  pekerjaan  dapat  berjalan  sesuai prosedur  dan  rencana  yang  telah  ditetapkan  (Puspitasari,  Susilowati  and  Jannah,  2022).  Penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  memerlukan  biaya  yang  perlu  diperhitungkan  antara pemilik  dan  pelaksana  proyek,  yang  kemudian  akan  menjadi  bagian  dari  nilai  kontrak  pada  proyek konstruksi.  Salah  satunya  adalah  penelitian  tentang  Analisis  Komponen  Biaya  SMKK  Proyek Pembangunan  Stadion  Banten  Sesuai  Permen  PUPR  Nomor  10  Tahun  2021  menunjukkan  bahwa persentase  total  Consumable  Safety  Cost  sebesar  58,69%  dan  total  Non-Consumable  Safety  Cost sebesar  41,31%.  Persentase  biaya  terbesar  ditemukan  pada  Alat  Pelindung  Kerja  (APK)  dan  Alat Pelindung  Diri  (APD)  sebesar  39,38%;  sosialisasi,  promosi  dan  pelatihan  sebesar  24,10%  dan personel  keselamatan konstruksi sebesar 13,22%  (Silalahi et al., 2022). Selain itu, penelitian tentang Analisis  Manfaat  dan  Biaya  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Kerja  Pada  Proyek Konstruksi  (Studi  Kasus  pada  Gedung  SGLC  dan  ERIC  UGM)  memberikan  hasil  bahwa  biaya penyelenggaraan SMKK Pembangunan SGLC dan ERIC adalah sebesar Rp.2.026.662.772,- dari nilai kontrak Rp.218.795.052.000,- atau presentase biaya penyelenggaraan SMKK sebesar 0.93% dari nilai kontrak  (Umar,  2022).  Penelitian  lain  tentang  Analisis  Biaya  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Pada  Proyek  Bangunan  Gedung  SMP  N  1  Tenggarong  Kalimantan  Timur juga menghasilkan biaya SMK3 sebesar Rp. 453,298,212.00 dari nilai kontrak Rp.30,132,530,000.00 atau  porsentase  biaya  pelaksanaan  SMK3  sebesar  1.5  %  dari  nilai  kontrak  Rp.30,132,530,000 (Reliana et al., 2021).
Salah  satu  jenis  proyek  konstruksi  gedung  yang  sedang  dilaksanakan  adalah  Proyek  Villa Banana  yang  terletak  di  Pantai  Berawa,  dimana  berdasarkan  survei  pendahuluan  diketahui  bahwa proyek  ini  dimiliki  oleh  pihak  luar  negeri  dan  dilaksanakan  oleh  penyedia  jasa  lokal.  Proses pelaksanaan proyek telah menggunakan APD namun untuk pembiayaannya tidak dibuat secara khusus karena  sudah  dimasukkan  ke  dalam  biaya  masing-masing  pekerjaan.  Oleh  karena  itu  diperlukan penelitian untuk mengetahui komponen biaya SMKK, besaran biaya yang sebenarnya diperlukan serta persentase biaya untuk Proyek Villa Banana menerapkan SMKK dalam pelaksanaan pekerjaannya.

## METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu proyek konstruksi gedung di Kabupaten Badung yaitu  Proyek  Villa  Banana  yang  terletak  di  Pantai  Berawa.  Penelitian  akan  menggunakan  metode deskriptif  kuantitatif,  dimana  metode  penelitian  kuantitatif  dengan  format  deskriptif  bertujuan  untuk menjelaskan,  meringkaskan  berbagai  kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai  variabel  yang  timbul dimasyarakat  yan  menjadi  objek  penelitian  itu  berdasarkan  apa  yang  terjadi  kemudian  mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut.
Penelitian dilaksanakan dalam bentuk survey dan wawancara untuk memperoleh data-data yang diperlukan  dalam  analisis.  Survey  dilakukan  untuk  mencari  rincian  harga  peralatan  K3  dan wawancara  dilakukan  untuk  menentukan  pengendalian  yang  diperlukan  agar  risiko  kecelakaan  dan Kesehatan  bisa  diminimalisir.    Wawancara  dilakukan  dengan  personil  K3  proyek  dan  site  manager
Ni  Putu  Indah  Yuliana  et  al., Kajian  Biaya  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  Pada Proyek Villa Banana di Kabupaten Badung
proyek. Analisis data menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan memasukkan semua komponen yang akan dianalisis. Wawancara dilakukan dengan site manager proyek. Analisis data menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan memasukkan semua komponen yang akan dianalisis.
Data yang dipakai untuk penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  langsung  saat  melakukan  pengamatan  dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari survey harga di toko yang berada dekat dengan lokasi proyek  juga  hasil  wawancara  dengan  personil  K3  proyek  serta  pengamatan  langsung  di  lapangan. Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian  dari  jurnal,  makalah,  artikel  dan penelitian  sebelumnya  yang  terkait  dengan  pembiayaan  K3  dan  SMKK.  Selain  itu  juga  digunakan RAB  dan  AHSP  proyek  gedung  milik  kontraktor.  Adapun  analisis  data  yang  akan  dilakukan diantaranya  menyusun  daftar  risiko  kecelakaan  dan  kesehatan  kerja,  menyusun  pengendalian  risiko kecelakaan  dan  kesehatan  kerja,  menyusun  kebutuhan  tenaga  kerja,  menyusun  komponen  yang diperlukan  untuk penerapan SMKK, analisis  perhitungan biaya  SMKK dan analisis persentase biaya SMKK terhadap kontrak.

## HASIL
Analisis  diawali  dengan  penentuan  identifikasi  risiko  K3  yang  mana  penyusunan  dilakukan untuk  mengetahui  risiko-risiko  K3  apa  saja  yang  mungkin  dan  akan  terjadi  pada  pelaksanaan pekerjaan  proyek  konstruksi.  Penyusunan  daftar  risiko  K3  dilakukan  dengan  wawancara  kepada  site manager  dan  merujuk  pada  literatur-literatur  jurnal  terdahulu  yang  mengambil  topik  tentang  K3  dan risiko-risiko  yang  telah  teridentifikasi  tidak  akan  dilakukan  analisa  lebih  lanjut  dikarenakan  hasil identifikasi  risiko  tersebut  telah  mengacu  kepada  literatur  terdahulu  yang  telah  teruji  analisis  risiko K3-nya.
Adapun  literatur  yang  dirujuk  untuk  identifikasi  risiko  K3  diantaranya  Rancangan  Kesehatan Dan  Keselamatan  Kerja  Pada  Gedung  Kuliah  Baru  Tower  B.  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) dengan  Metode  OHSAS  18001  (Taufiq;,  Rahmad,  M.  Indrayadi,  2018);  Manajemen  Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pelaksanaan Pembangunan Shortcut Denpasar-Singaraja (Putra Wijaya, Jaya and Sudarsana, 2022); Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Struktur Bawah dan  Struktur  Atas Gedung Bertingkat  (Beryl, Adityanto and Irawan, 2013);  Analisis  Risiko  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Konstruksi  Bangunan  Gedung  dengan Tahap  HIRADC  (Yuni,  I  Nyoman  Suardika  and  I  Wayan  Sudiasa,  2021);  Analisis  Risiko Keselamatan  Kerja  Pada  Proyek  Pengembangan  Bandara  Internasional  Juanda  Terminal  2  Surabaya (Indrayani,  2017);  Analisa  Potensi  Bahaya  pada  Perusahaan  Fabrikasi  Baja  Menggunakan  Metode HAZOP (Hazard and Operability Study) (Suroso and Yanuar, 2020) serta Analisis Resiko Kecelakaan Kerja CV.Mitra Kreasi Utama dengan Menggunakan Metode HAZOP (Hazard and Operability Study) (Anggraini, 2020).
Berdasarkan  hasil  identifikasi  risiko  selanjutnya  ditentukan  pengendalian  terhadap  risiko  K3 yang teridentifikasi menggunakan  acuan  komponen SMKK yang ada di Peraturan Menteri PUPR 10 Tahun 2021 dengan menyesuaikan kebutuhan proyek Villa Banana dan dilanjutkan dengan menyusun kebutuhan tenaga kerja per masing-masing item pekerjaan yang diperoleh melalui wawancara dengan site  manager  untuk  mengetahui  dengan  pasti  jumlah  SMKK  yang  diperlukan  untuk  kemudian dilakukan penentuan harga satuan komponen SMKK. Tahap selanjutnya adalah analisis biaya SMKK, dimana analisis biaya SMKK dilakukan dengan mengalikan antara volume masing-masing komponen SMKK  dengan  harga  satuan  komponen  SMKK  yang  diperoleh  melalui  survey  di  toko-toko  yang menjual peralatan K3, BPJS Kesehatan untuk penentuan persentase asuransi tenaga kerja, serta UMR Kabupaten  Badung  (karena  proyek  terletak  di  Kabupaten  Badung)  untuk  penentuan  harga  satuan personel  K3.  Selain  itu,  harga  satuan  lainnya  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  site  manager  di proyek. Adapun rincian Analisa biaya SMKK dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

## Tabel 1. Analisis Biaya SMKK
No Uraian SMKK Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 1 Penyiapan RKK - Pembuatan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi 1,00 dok 50.000,00 50.000,00 - Pembuatan prosedur dan instruksi kerja 1,00 dok 50.000,00 50.000,00 - Penyusunan laporan penerapan SMKK (harian, mingguan, bulanan, akhir). 1,00 dok 50.000,00 50.000,00 - Print Formulir Daftar Hadir Induksi Keselamatan Konstruksi 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Daftar Hadir Harian Pekerja 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Tanda Terima Alat Pelindung Diri (APD) 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Konstruksi Harian 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Periksa Instalasi Listrik 20,00 lembar 500,00 10.000,00 - Print Formulir Lembar Periksa Patroli Keselamatan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Lembar Periksa Scaffolding dan Tangga 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Form Lembar Periksa Tabung Pengelasan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Lembar Periksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 10,00 lembar 500,00 5.000,00 - Print Formulir Lembar Periksa Alat Mobilisasi/Alat Berat 10,00 lembar 500,00 5.000,00 - Print Formulir Lembar Periksa Persediaan APD 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Daftar Pemeriksaan Alat Sebelum Digunakan (Pre-Use Inspection) 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Izin Kerja 50,00 lembar 500,00 25.000,00 - Print Formulir Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) 20,00 lembar 500,00 10.000,00 - Print Formulir Rekapitulasi Daftar Isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 5,00 lembar 500,00 2.500,00 - Print Formulir Kesiagaan dan Tanggap Darurat 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Keadaan Darurat 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Daftar Nomor Telepon Penting/Darurat 5,00 lembar 500,00 2.500,00 - Print Formulir Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Data Statistik Kecelakaan Kerja 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Rekapitulasi Laporan Tindakan Pencegahan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Periksa Lingkungan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Laporan Kejadian Kecelakaan Konstruksi 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Kejadian 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Awal Kecelakaan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Kecelakaan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 - Print Formulir Laporan Investigasi Kecelakaan 30,00 lembar 500,00 15.000,00 SUB TOTAL 510.000,00 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan a Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction) 10,00 OH 10.000,00 100.000,00 b Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) 81,00 OH 10.000,00 810.000,00 c Pertemuan mengenai keselamatan (Safety Meeting, Safety Talk, dan/atau Tool Box Meeting) 15,00 OH 10.000,00 150.000,00 d Pelatihan Keselamatan Konstruksi 1,00 kali 100.000,00 100.000,00 e Simulasi Keselamatan Konstruksi 1,00 kali 100.000,00 100.000,00 f Spanduk (Banner) 1,00 bh 50.000,00 50.000,00 g Poster 2,00 bh 50.000,00 100.000,00 h Papan informasi K3. 1,00 bh 50.000,00 50.000,00 SUB TOTAL 1.460.000,00 3 Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) a Alat Pelindung Kerja 1 Jaring pengaman (Safety Net) 59,91 m' 25.000,00 1.497.750,00 2 Pembatas area (Restricted Area) 1,00 ls 500.000,00 500.000,00 3 Pelindung jatuh (Fall Arrester) 2,00 bh 509.000,00 1.018.000,00 SUB TOTAL 3.015.750,00 b Alat Pelindung Diri 1 Helm pelindung (Safety Helmet) 81,00 bh 60.000,00 4.860.000,00 2 Pelindung mata (Goggles, Spectacles) 58,00 bh 55.000,00 3.190.000,00 3 Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff) 11,00 bh 15.562,00 171.182,00 4 Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) 44,88 box 25.000,00 1.122.000,00 5 Sarung tangan (Safety Gloves) 81,00 bh 40.000,00 3.240.000,00 6 Sepatu keselamatan (Safety Shoes) 81,00 bh 120.000,00 9.720.000,00 7 Rompi keselamatan (Safety Vest) 81,00 bh 50.000,00 4.050.000,00 SUB TOTAL 26.353.182,00 4 Asuransi a Asuransi 1,00 Ls 23.411.175,72 23.411.175,72 SUB TOTAL 23.411.175,72 5 Personel Keselamatan Konstruksi a Petugas Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas K3 Konstruksi 1,00 OB 2.700.000,00 29.700.000,00 SUB TOTAL 29.700.000,00 6 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan a Peralatan P3K Berdasarkan Permenaker No. PER.15/MEN/VIII/2008 Standar isi kotak P3K - Kotak P3K 1,00 bh 92.500,00 92.500,00 - Obat Pereda gatal 2,00 pepel 12.000,00 24.000,00 - obat anti nyeri (Paracetamol) 2,00 bh 285,00 570,00 - Obat Flu dan Batuk 2,00 pepel 20.000,00 40.000,00
- Obat Tetes Mata 2,00 botol 15.000,00 30.000,00 - Termometer 1,00 bh 55.000,00 55.000,00 - Buku catatan dan daftar isi kotak P3K 1,00 bh 20.000,00 20.000,00 - Buku Panduan P3K di tempat kerja 1,00 bh 20.000,00 20.000,00 - Perban 3,00 bh 6.000,00 18.000,00 - Betadin 2,00 botol 7.000,00 14.000,00 - Peniti 2,00 bh 513,89 1.027,78 - Sarung Tangan medis 5,00 bh 1.400,00 7.000,00 - Pinset 1,00 bh 25.000,00 25.000,00 - Alkohol 70 % 2,00 liter 6.000,00 12.000,00 - Air Steril / Larutan Garam 2,00 bh 30.000,00 60.000,00 - Densifektan 2,00 liter 30.000,00 60.000,00 - Gunting medis 1,00 bh 19.750,00 19.750,00 - Kapas 1,00 gulung 35.000,00 35.000,00 - Plester (lebar 1,25 cm) 2,00 box 9.400,00 18.800,00 - Plester Cepat 1,00 box 10.000,00 10.000,00 - Kain Segitiga / Mittela 2,00 bh 19.000,00 38.000,00 - Kasa Steril 2,00 bh 6.000,00 12.000,00 SUB TOTAL 612.647,78 7 Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas) a Rambu petunjuk 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 b Rambu larangan 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 c Rambu peringatan 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 d Rambu kewajiban (rambu mandatory K3, antara lain: rambu pemakaian APD, masker) 3,00 bh 50.000,00 150.000,00 e Rambu informasi (informasi terkait K3, antara lain: lokasi kotak P3K, rambu lokasi APAR, area berbahaya, bahan berbahaya 2,00 bh 50.000,00 100.000,00 f Rambu pekerjaan sementara 2,00 bh 50.000,00 100.000,00 g Jalur evakuasi (Escape Route) 2,00 bh 50.000,00 100.000,00 SUB TOTAL 900.000,00 8 Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi a Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 1,00 bh 137.500,00 137.500,00 b Bendera K3 1,00 bh 15.000,00 15.000,00 c Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) 81,00 bh 5.000,00 405.000,00 SUB TOTAL 557.500,00 TOTAL HARGA 86.520.255,50 NILAI KONTRAK 2.341.117.572,00 PERSENTASE BIAYA SMKK 3,696%

## Sumber: Data Olahan (2023)
Sesuai dengan identifikasi rincian komponen SMKK yang diperlukan, jumlah tenaga kerja dan harga  satuan  maka  diperoleh  total  biaya  yang  seharusnya  dialokasikan  oleh  kontraktor  untuk pelaksanaan SMKK di proyek Villa Banana adalah Rp. 86.520.255,50. Apabila dipersentasekan maka diperoleh  nilai  sebesar  3,696%  dari  total  nilai  kontrak  pelaksanaan  proyek  yaitu  Rp. 2.341.117.572,00. Nilai persentase ini telah melebihi ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran (SE) Menteri  PUPR  10/2018  tentang  Pemberlakuan  Standar  Dokumen  Pemilihan  Pengadaan  Jasa Konstruksi dalam Rangka Lelang Dini yang menyatakan Biaya penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Konstruksi  harus  diperhitungkan  tersendiri  dalam  total  biaya  penawaran,  dengan  besaran  biaya berkisar  antara  1.0  sampai  2.5%  dari  nilai  pekerjaan.  Namun  besaran  persentase  kebutuhan  biaya SMKK  dikembalikan  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  di  proyek  sehingga  nilai  1,0  –  2,5% tersebut tidak harus selalu menjadi patokan.
Tabel  analisis  biaya  penerapan  SMKK  di  atas  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  bagian biaya atau cost sesuai peruntukannya yaitu consumable (biaya langsung) dan non consumable (biaya tidak langsung). Consumable cost meliputi pembiayaan untuk APD, APK, fasilitas sarana, prasarana, dan alat Kesehatan, perlengkapan lalu lintas yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuan pekerjaan di  lapangan  (manajemen  lalu  lintas)  dan  kegiatan  dan  peralatan  terkait  dengan  pengendalian  risiko Keselamatan  Konstruksi. Non  consumable  cost meliputi  penyiapan  RKK,  sosialisasi,  promosi  dan pelatihan,  asuransi  dan  perizinan  serta  personel  keselamatan  konstruksi.  Perbandingan  persentase antara consumable cost dengan non consumable cost ditunjukkan dalam tabel 2 dan gambar 1 berikut.
Tabel 2. Rincian Persentase Komponen Biaya SMKK
No Item SMKK Jenis Jumlah Harga SMKK Persentase 1 Penyiapan RKK Non-Consumable 510.000,00 0,59% 2 Sosialisasi, promosi dan pelatihan Non-Consumable 1.460.000,00 1,69% 3 Alat Pelindung Kerja Consumable 3.015.750,00 3,49% 4 Alat Pelindung Diri Consumable 26.353.182,00 30,46%
Ni  Putu  Indah  Yuliana  et  al., Kajian  Biaya  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  Pada Proyek Villa Banana di Kabupaten Badung
5 Asuransi dan Perizinan Non-Consumable 23.411.175,72 27,06% 6 Personel Keselamatan Konstruksi Non-Consumable 29.700.000,00 34,33% 7 Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan Consumable 612.647,78 0,71% 8 Perlengkapan lalu lintas  yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuan pekerjaan di lapangan (manajemen lalu lintas) Consumable 900.000,00 1,04% 9 Kegiatan  dan  peralatan  terkait  dengan  pengendalian  risiko Keselamatan Konstruksi Consumable 557.500,00 0,64% TOTAL 86.520.255,50 100%
Sumber: Data Olahan (2023)
G ambar 1. Persentase Komponen Biaya SMKK Sumber: Olah Data (2023)
Dari  tabel  dan  grafik  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  persentase  biaya  terbesar  untuk  SMKK dialokasikan  untuk  biaya  Personel  Keselamatan  Konstruksi  sebesar  34,33%  dikarenakan  waktu pelaksanaan proyek Villa Banana adalah 11 bulan dengan UMR per bulan sebesar Rp. 2.700.000,00 dimana  yang  terlibat  adalah  1  orang  personel  K3  sehingga  biayanya  menjadi  lumayan  besar. Persentase biaya Alat Pelindung Diri menduduki posisi kedua sebesar 30,46% dikarenakan total harga APD  menyesuaikan  dengan  jumlah  tenaga  kerja  dan  penggunaan  masker  yang  harus  dilakukan penggantian  secara  teratur.  Persentase  biaya  untuk  Asuransi  dan  Perizinan  menduduki  posisi  ketiga sebesar  27,06%  dikarenakan  biaya  tersebut  dialokasikan  untuk  asuransi  tenaga  kerja  yang  besarnya 1% dari nilai  kontrak berdasarkan BPJS. Biaya  Alat Pelindung Kerja memiliki  nilai persentase yang cukup kecil sebesar 3,49% mengingat  area proyek  yang dikerjakan lumayan  sempit dan tidak seluas area  proyek  besar  lainnya  sehingga  kebutuhan  Alat  Pelindung  Kerja-nya  tidak  terlalu  banyak.  Jika dikelompokkan  antara consumable dan non-consumbale maka  dapat  dilihat  bahwa  total  biaya consumable cost komponen SMKK sebesar Rp. 31.439.079,78 dan non-consumable cost sebesar Rp. 55.081.175,72.  Apabila  dikelompokkan  persentase  antara consumable  cost dengan non-consumable cost ditunjukkan dalam gambar 2 berikut.
G ambar 2. Perbandingan Consumable dan Non-Consumable Cost Safety Sumber: Olah Data (2023)
Ni  Putu  Indah  Yuliana  et  al., Kajian  Biaya  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  Pada Proyek Villa Banana di Kabupaten Badung
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase untuk Non-Consumable Cost Safety memiliki bobot  persentase  lebih  besar  dibandingkan consumable  cost dikarenakan  bobot  persentase  biaya asuransi  dan  perizinan  dan  personel  keselamatan  konstruksi  merupakan  bagian  dari non  consumable cost dan memiliki nilai persentase terbesar diantara komponen biaya SMKK lainnya. Hasil analisis ini berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian  dari  (Silalahi et  al. ,  2022)  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan  komponen  consumable  lebih  besar  dibandingkan non  consumable .  Hal  ini  disebabkan oleh  kondisi  proyek  yang  salah  satu  sifatnya  unik  yaitu  sifat  proyek  dimana  tidak  ada  proyek  yang identik  dan  hanya  ada  proyek  yang  sejenis,  sehingga  pembagian  persentase  biaya  SMKK  juga  tidak harus sama antar proyek yang dikerjakan. Hal ini kembali lagi ke lingkup pekerjaan, tenaga kerja dan kondisi area kerja yang berbeda-beda.

## SIMPULAN
Komponen biaya SMKK yang diperlukan diantaranya penyiapan RKK, sosialisasi, promosi dan pelatihan,  alat  pelindung  kerja,  alat  pelindung  diri,  asuransi  dan  perizinan,  personel  keselamatan konstruksi,  fasilitas  sarana,  prasarana,  dan  alat  kesehatan,  perlengkapan  lalu  lintas  yang  diperlukan disesuaikan  dengan  kebutuan  pekerjaan  di  lapangan  (manajemen  lalu  lintas)  dan  kegiatan  dan peralatan  terkait  dengan  pengendalian  risiko  keselamatan  konstruksi.  Total  biaya  yang  diperlukan untuk penerapan SMKK pada Proyek Villa Banana adalah Rp. 86.520.255,50. Perbandingan biayanya adalah  consumable  cost  sebesar  Rp.  31.439.079,78  dan  non  consumable  cost  sebesar  Rp. 55.081.175,72. Persentase biaya penerapan  SMKK terhadap nilai  kontrak pada Proyek Villa Banana adalah 3,696% dari total nilai kontrak pelaksanaan proyek yaitu Rp. 2.341.117.572,00.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  D.A.  (2020)  ‘Analisis  Resiko  Kecelakaan  Kerja  CV.Mitra  Kreasi  Utama  Dengan Menggunakan  Metode  HAZOP  (Hazard  and  Operability  Study)’, Jurnal  Surya  Teknika ,  6(1), pp. 13–20. Available at: https://doi.org/10.37859/jst.v6i1.1859.
Ariani,  V.  and  Peli,  M.  (2020)  ‘Studi  Estimasi  Biaya  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Proyek  Konstruksi  Bangunan  (Studi  Kasus:  Pembangunan  Gedung  Xyz  Kab.  Dharmasraya)’, Cived , 7(3), p. 117. Available at: https://doi.org/10.24036/cived.v7i3.109518. Beryl, Adityanto, S. and Irawan (2013) ‘Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada  Pekerjaan  Struktur  Bawah  dan  Struktur  Atas  Gedung  Bertingkat’, Teknik ,  pp.  1–12. Available at: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/3926.
Erlangga, A.S. (2021) STUDI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)  PADA  PERUSAHAAN  KONSTRUKSI  DI  KOTA  MAKASSAR  (BERDASARKAN  PM PUPR NO.10 TAHUN 2021) . Universitas Hasanuddin.
Indrayani,  R.  (2017)  ‘Analisis  Risiko  Keselamatan  Kerja  Pada  Proyek  Pengembangan  Bandara Internasional  Juanda  Terminal  2  Surabaya’, Ikesma ,  13(2),  pp.  77–93.  Available  at: https://doi.org/10.19184/ikesma.v13i2.7029.
Puspitasari, K., Susilowati, F. and Jannah, R.M. (2022) ‘Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  Dalam  Pandemi  Covid-19  Pada  Proyek  Pembangunan  Struktur  Atas  Jembatan Progo  Tempuran-Salaman’, Reviews  in  Civil  Engineering ,  6(1),  p.  22.  Available  at: https://doi.org/10.31002/rice.v6i1.5756.
Putra Wijaya, I.G.N., Jaya, N.M. and Sudarsana, I.D.K. (2022) ‘Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada  Pelaksanaan  Pembangunan  Shortcut  Denpasar-Singaraja’, Jurnal Spektran , 10(1), p. 52. Available at: https://doi.org/10.24843/spektran.2022.v10.i01.p07. Reliana,  S.E. et  al. (2021)  ‘ANALISIS  BIAYA  SISTEM  MANAJEMEN  KESELAMATAN  DAN KESEHATAN  KERJA  (SMK3)  PADA  PROYEK  BANGUNAN  GEDUNG  SMPN  1 TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR’, Jurnal Kacapuri , 4(1), pp. 201–212.
Silalahi,  A. et  al. (2022) Analisis  Komponen  Biaya  SMKK  Proyek  Pembangunan  Stadion  Banten Sesuai  Permen  PUPR  Nomor  10  Tahun  2021  Cost  Component  Analysis  of  SMKK  Banten Stadium Development Project According to Permen PUPR Number 10 Year 2021 . Suroso,  H.C.  and  Yanuar,  K.E.  (2020)  ‘Analisa  Potensi  Bahaya  pada  Perusahaan  Fabrikasi  Baja menggunakan  Metode  HAZOP  (Hazard  and  Operability  Study)’, Journal  of  Advances  in Information and Industrial
Technology , 2(1), pp. 13–21. Available at: https://doi.org/10.52435/jaiit.v2i1.16.
Ni  Putu  Indah  Yuliana  et  al., Kajian  Biaya  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Konstruksi  Pada Proyek Villa Banana di Kabupaten Badung
Tama,  A.K.,  Anggraini,  L.  and  Tutuko,  B.  (2020) Analisis  Kinerja  Manajemen  Konstruksi  Pada Proyek Gedung Digitasi Universitas Negeri Semarang , Jurnal Teknik Sipil .
Taufiq;, Rahmad, M. Indrayadi,  N.W.  (2018)  ‘RANCANGAN  KESEHATAN  DAN KESELAMATAN  KERJA  PADA  GEDUNG  KULIAH  BARU  TOWER  B.  INSTITUT AGAMA  ISLAM  NEGERI  (IAIN)  DENGAN  METODE  OHSAS  18001’, JeLAST :  Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang , 5(1), pp. 1–9. Available at:
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/24860. Umar, A.F.C. (2022) Analisis Manfaat Dan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Pada  Proyek  Konstruksi  (Studi  Kasus  Pada  Gedung  Sglc  Dan  Eric  Ugm)(Analysis  … . Universitas Islam Yogyakarta. Available at: https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/38750.
Yuni, N.K.S.E., I Nyoman Suardika and I Wayan Sudiasa (2021) ‘Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  Konstruksi  Bangunan  Gedung  dengan  Tahap  HIRADC’, Jurnal  Teknik: Media  Pengembangan  Ilmu  dan  Aplikasi  Teknik ,  20(1),  pp.  11–20.  Available  at: https://doi.org/10.26874/jt.vol20no1.190.