## Analisis Ekonomis Sewa atau Beli Alat Excavator pada Kegiatan Produksi Bijih Timah  PT Prima Timah Utama, Desa Cit, Kabupaten Bangka
(Economic Analysis of Rent or Buy Excavator for Tin Production at PT Prima Timah Utama, Cit Village, Bangka Regency)
Randa Wirana 1 , Irvani 1 , Mardiah 1
1 Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung
Korespondensi E-mail: randawirana@gmail.com

## Abstrak
Pemenuhan  target  produksi  tahunan  PT  Prima  Timah  Utama  berdasarkan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  2019  sebesar  1.100.000  m3  membutuhkan  pengadaan  peralatan  pertambangan  yang memadai  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kapasitas  produksi  khususnya  excavator.  Rencana pengadaan  peralatan  diperkirakan  dengan  menghitung  kebutuhan  alat  menggunakan  sampel sebanyak  30  data  waktu  edar,  9  data  waktu  hambatan,  dan  beberapa  data  perhitungan  pendukung yang  menghasilkan  kebutuhan  alat.  Harga  pokok  kepemilikan  peralatan  yang  akan  dibandingkan dengan  biaya  sewa  diperoleh  dari  harga  beli,  bunga,  nilai  sisa  dan  umur  ekonomis  peralatan, perbandingan  biaya  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  Net  Present  Value.  Hasil perhitungan  menunjukkan  bahwa  PT  Prima  Timah  Utama  harus  menambah  2  unit  excavator  CAT 320D2  untuk  pengupasan  lapisan  penutup  dan  gali-muat  wash  dengan  perkiraan  biaya  alat  sebesar Rp.  2.224.076.433,6  untuk  2  unit  peralatan  baru  dan  Rp.  2.541.131.520  untuk  2  unit  peralatan  yang disewakan  dimana  selisih  antara  persewaan  dan  pembelian  peralatan  adalah  Rp.  317.055.086,4 selama  satu  tahun  kerja.  Hasil  analisis  dengan  evaluasi  investasi  NPV  memiliki  nilai  Rp. 32.313.773.567,7 atau> 0 yang menyatakan investasi dinyatakan layak.
Kata kunci: Excavator, produksi, biaya pemilikan

## Abstract
Fulfilling  the  annual  production  target  of  PT  Prima  Timah  Utama  based  on  the  2019  Work  Plan  and Budget  of  1,100,000  m3  requires  the  procurement  of  adequate  mining  equipment  both  in  terms  of quantity and production capacity, especially excavators. The equipment procurement plan is estimated by calculating the need for tools  using  a sample of 30 distribution  time data,  9-time constraints data, and  some  supporting  calculation  data  that results  in  tool  requirements.  The  cost  of ownership  of  the equipment to be compared with the rental cost is obtained from the purchase price, interest, residual value and economic life of the equipment, the cost comparison is then analyzed using the Net Present Value  method.  The  calculation  results  show  that  PT  Prima  Timah  Utama  must  add  2  units  of  CAT 320D2  excavator  for  overburden  stripping  and  wash  with  an  estimated  equipment  cost  of  Rp. 2,224,076,433.6 for 2 units of new equipment and Rp. 2,541,131,520 for 2 units of rental  equipment where the difference between the rental and purchase equipment is Rp. 317,055,086.4 for one year of work.  The  result  of  the  analysis  with  the  evaluation  of  NPV  investment  has  a  value  of  Rp. 32,313,773,567.7 or >0 which states that the investment is declared feasible.
Keywords: Excavator, production, ownership cost

## 1.  Pendahuluan
PT Prima Timah Utama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri  pertambangan  mineral  logam  dengan produk  akhir  berupa  logam  timah.  Pemenuhan target produksi tahunan penambangan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 sebesar 1.100.000 m3 mengharuskan  pengadaan  alat  yang  memadai baik  dari  segi  jumlah  maupun  kemampuan produksi.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian Tugas  Akhir  ini,  dilakukan  perbandingan  biaya beli dan sewa alat gali-muat yang dihasilkan dari perhitungan  estimasi  biaya  alat  per  jam menggunakan rumus sesuai teori yang ada.
Proyek investasi pada umumnya memerlukan dana yang besar dan mempengaruhi perusahaan dalam  jangka  panjang,  oleh  karena  itu  tujuan dilakukan  studi  kelayakan  ini  adalah  untuk menghindari  penanaman  modal  berlebihan  pada suatu  kegiatan  yang  tidak  menguntungkan (Husnan,  2000).  Net  Present  Value  merupakan metode  untuk  mengevaluasi  kelayakan  suatu proyek  yang  paling  umum  digunakan  oleh perusahaan-perusahaan (Ross, 2010).
Excavator  merupakan  salah  satu  alat  berat yang  digunakan  sebagai  alat  gali  muat  tanah galian  (Tenriajeng,  2003).  Sesuai  dengan namanya  Excavator  dibuat  agar  dapat  berfungsi sebagai  penggali,  pengangkat  maupun  pemuat
tanpa  harus  berpindah  tempat  menggunakan tenaga  power  take  off  dari  mesin  yang  dimiliki (Soemardikatmodjo, 2003). Produktivitas pekerjaan galian tanah dipengaruhi oleh efisiensi alat  berat  yang  memerlukan  estimasi  akurat mengenai  kuantitas  pekerjaan  tanah,  kondisi pengerjaan,  dan  ketepatan  dalam  memilih  alat yang digunakan serta kompetensi dari manajemennya  (Nunnally,  2007).  Secara  umum pemilihan  dan  penentuan  jumlah  alat  berat adalah  berdasarkan  tiga  hal,  yaitu  volume pekerjaan, kapasitas alat berat, serta waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Rochmanhadi, 1985).
Biaya (cost) adalah semua pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang  diukur  dengan  nilai  uang  (Giatman,  2006). Biaya pemilikan adalah biaya  yang menunjukkan jumlah  antara  penyusutan  (depresiasi)  alat, bunga dan asuransi alat (Tenriajeng, 2003).
Konstruksi  alat-alat  berat  yang  dipakai  dapat berasal  dari  bermacam-macam  sumber,  antara
lain  alat  berat  yang  dibeli  oleh  kontraktor,  alat berat  yang  disewa  -  beli,  dan  alat  berat  yang disewa (Rostiyanti, 2008).
Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam pengadaan  alat  dengan  sistem  sewa  yaitu,  ada tidaknya  perusahaan  sewa,  ketersediaan  alat yang  akan  disewa,  bagaimana  kondisi  alat  dan sistem  penyewaannya  (Prodjosumarto,  1995). Penyewaan  alat  perlu  dipertimbangkan  dalam usaha  mencapai  dan  meningkatkan  target produksi  yang  telah  ditetapkan  pertahunnya dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan  biaya-biaya  operasi  alat sewa yang akan dikeluarkan.
Pengertian  dari  biaya  operasi  menurut  Jusuf (2008), adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan  tetapi  berkaitan  dengan  aktivitas operasi  perusahaan  sehari-hari.  Biaya  ini  terdiri atas  biaya  bahan  bakar,  biaya  pelumas,  gemuk, dan filter, biaya ban, serta biaya perbaikan.
Gambar 1. Peta Lokasi penelitian.
2. Metode
Penelitian
ini dilakukan di lokasi penambangan bijih timah PT Prima Timah Utama Blok  Cit  yang  terletak  di  Desa  Cit  Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung.  Lokasi  penambangan  dapat ditempuh dari pusat Kota Pangkalpinang menggunakan  transportasi  darat  sejauh  53  Km dengan  waktu  tempuh  sekitar  1  jam  30  menit. Waktu  yang  dibutuhkan  untuk  pengambilan  data dan  penelitian  ini  yaitu  kurang  lebih  selama  satu setengah  bulan,  mulai  dari  22  Januari    sampai dengan 08 Maret 2019.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kuantitatif  beserta  analisis  dengan  data-
data  yang  digunakan  meliputi  waktu  siklus  alat gali muat, waktu hambatan, waktu kerja tersedia, data pemakaian bahan bakar, pelumas, filter dan grease beserta harga pembelian, biaya perbaikan  alat,  biaya  upah  operator,  harga  beli Excavator  baru,  spesifikasi  alat,  umur  ekonomis, bunga-pajak-asuransi alat, target produksi, rekapitulasi  jam  kerja  alat,  dan  biaya  sewa  alat. Pengolahan data dilakukan dengan cara perhitungan  menggunakan  rumus-rumus  terkait yang  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  hasil serta  korelasi  data  yang  telah  diolah  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  dari  penelitian  yang dilakukan.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui beberapa  tahapan  yang  meliputi  studi  literatur,
pengamatan  dan  pengambilan  data  lapangan, pengolahan dan analisis data, penarikan kesimpulan.  Peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini antara lain: buku dan alat tulis, GPS, stopwatch, kalkulator, laptop dan kamera.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
PT  Prima  Timah  Utama  merupakan  salah satu  perusahaan  yang  bergerak  dalam  kegiatan operasi  produksi  bijih  timah  di  Pulau  Bangka. Wilayah  sekitar  lokasi  penelitian  ini  berupa  area penambangan  timah  yang  berbatasan  langsung dengan IUP milik beberapa perusahaan pertambangan  lainnya.  Kegiatan  penambangan oleh  PT  Prima  Timah  Utama  menggunakan Sistem  Tambang  Terbuka  dengan  Metode  Open Pit  menggunakan  kombinasi  alat  mekanis  dan semprot.
Gambar 2. Kondisi Penambangan Blok Cit
Kegiatan penambangan di Blok Cit menggunakan  sistem  mekanis  dengan  alat  gali muat  jenis  Excavator.  Alat  gali  muat  yang digunakan oleh PT Prima Timah Utama berupa 1 unit Excavator  CAT 320D2  yang merupakan alat sewa digunakan untuk pengupasan  wash  dan 1 unit  Hydraulic  Excavator  CAT  345D  L  yang merupakan  milik  PT  Prima  Timah  Utama digunakan untuk pengupasan overburden.
Perkiraan kebutuhan alat berat dapat diperhitungkan dengan terlebih dahulu mengetahui volume pekerjaan, waktu penyelesaian  pekerjaan,  dan  kapasitas  produksi alat  tersebut.  Volume  pekerjaan  berdasarkan RKAB  adalah  pengupasan  OB  sebesar  700.000 m3 dan volume wash sebesar 400.000 m3 dalam waktu  penyelesaian  1  tahun.  Kemampuan produksi  Excavator  CAT  320D2  adalah  sebesar 209.101,2 m3/tahun, sedangkan produksi Hydraulic  Excavator  345D  L  sebesar  529.709,4 m3/tahun. Berdasarkan data tersebut didapatkan kebutuhan  alat  gali  muat  OB  sebanyak  2  unit Hydraulic  Excavator  345D  L  dan  kebutuhan  alat gali  muat  wash  sebanyak  2  unit  Excavator  CAT 320D2.  Sehingga,  dapat  diketahui  bahwa  untuk
memenuhi  target  penambangan  Tahun  2019  PT Prima  Timah  Utama  harus  menambah  jumlah alat sebanyak 1 unit Hydraulic Excavator 345D L untuk pengupasan OB dan 1 unit Excavator CAT 320D2 untuk gali muat wash. Namun, berdasarkan  analisa  sementara  (dilihat  dari  sisi kemampuan  produksi  dan  biaya  beli  serta  biaya sewa  alat  yang  tertera),  penggunaan  2  unit Hydraulic  Excavator  345DL  untuk  kegiatan  gali- muat  overburden  produksi  akan  mencapai 1.059.418,2  m3  overburden  dengan  persentase 151,3%  namun  cost  yang  akan  dikeluarkan  juga lebih  besar.  Maka, dapat  dilakukan  pengambilan keputusan sementara penggunaan alat Excavator  CAT  320D2  sebagai  alat  tambahan untuk kegiatan gali muat overburden.
Biaya  pemilikan  alat  berasal  dari  perhitungan biaya  depresiasi  dan  biaya  bunga,  pajak  serta asuransi.  Biaya  depresiasi  Excavator  CAT 320D2  sebesar    Rp.109.850/jam,    biaya  bunga sebesar  Rp.  28.793,3/jam.  Sedangkan,  biaya depresiasi  Hydraulic  Excavator  CAT  345D  L sebesar  Rp.302.250/jam  dan  biaya  bunga sebesar Rp.79.224,1/jam.
Sesuai data hasil perhitungan, biaya pemilikan alat Excavator CAT  320D2 untuk satu unit adalah sebesar Rp. 138.643,3,-/jam dan Rp. 381.474,1,-/jam  untuk  Hydraulic  Excavator  CAT 345DL.  Apabila  perusahaan  memilih  untuk membeli  alat  baru,  maka  besaran  biaya  ini merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan  dengan  jaminan  nilai  sisa  alat sebesar  35%  dari  harga  beli  alat  baru  setelah alat selesai digunakan.
Biaya sewa Excavator CAT 320D2 untuk satu unit adalah sebesar Rp. 300.000,-/jam dan Rp. 450.000,-/jam  untuk  Hydraulic  Excavator  CAT 345DL  dimana  biaya  sewa  alat  ini  sudah termasuk  biaya  perbaikan  atau  perawatan  alat. Sehingga,  biaya  yang  dibebankan  kepada pengguna  apabila  menggunakan  sistem  sewa hanya  berupa  biaya  sewa,  biaya  bahan  bakar, dan upah operator.
Biaya  operasional  alat  gali  muat  Excavator CAT    320D2  dan  Hydraulic  Excavator  CAT 345DL  dijabarkan  pada  Tabel  1.  Berdasarkan tabel  diatas,  didapatkan  besaran  biaya  yang dibutuhkan  untuk  kegiatan  operasional  satu  unit alat  gali  muat  Excavator  CAT  320D2  sebesar Rp.363.179,-  per  jam  dan  Rp.  693.043,-  per  jam untuk  satu  unit  alat  Excavator  CAT  345D  L. Sedangkan,  biaya  operasional  alat  dengan sistem  sewa  diperkirakan  sebesar  Rp.  273.360,- /jam untuk 1 unit Excavator CAT 320D2 dan Rp. 450.630,-/jam  untuk  1  unit  Hydraulic  Excavator CAT 345D L.
Tabel 1. Biaya operasional Excavator
No Uraian Biaya Per Jam CAT 320D 2 CAT 345D L 1 Biaya bahan bakar Rp.  236.360,- Rp. 413.630,- 2 Biaya pelumas Rp.  17.740,- Rp. 27.960,- 3 Biaya filter Rp.  1.813,- Rp. 2.453,- 4 Biaya grease Rp.  8.666,- Rp. 26.000,- 5 Biaya perbaikan Rp.  67.600,- Rp. 186.000,- 6 Biaya upah operator Rp.  37.000,- Rp. 37.000,- Biaya operasional alat sendiri  Rp.  363.179,- Rp. 693.043,- Biaya operasional alat sewa Rp.  273.360,- Rp. 450.630,-
Gambar 3. Grafik Perbandingan Biaya Operasional Excavator
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa biaya operasional  alat  milik  sendiri  lebih  tinggi dibandingkan dengan alat sewa karena pada alat dengan sistem sewa, biaya perbaikan dibebankan langsung kepada pihak penyewa alat.
Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  alat,  PT Prima Timah Utama membutuhakn penambahan 1  unit  untuk  gali  muat  OB  dan  1  unit  untuk  gali muat wash.
Penambahan  2  unit  alat  gali  muat  Excavator CAT  320D2  untuk  dapat  mencapai  target tahunan  ini  dapat  dilakukan  dengan  sistem  beli atau  sewa.  Berdasarkan  Tabel 2,  untuk penambahan 2 unit alat gali muat Excavator jenis CAT  320D2,  biaya  yang  akan  dikeluarkan
diperkirakan sebesar Rp.  1.003.644,6,-/jam apabila  membeli  alat  baru  dan  sebesar  Rp. 1.146.720,-/jam  dengan  sistem  sewa.  Sehingga, untuk  memenuhi  target  tahunan  dengan  jam kerja efektif 2.216 jam per tahun, maka biaya alat menjadi  2.224.076.433,6,-  untuk  2  unit  alat  baru dan  Rp.  2.541.131.520,-  untuk  2  unit  alat  sewa dengan selisih antara alat sewa dan beli sebesar Rp.  317.055.086,4,-  untuk  satu  tahun  kerja. Berdasarkan  kalkulasi  estimasi  biaya  alat  ini, maka  perusahaan  dapat  mempertimbangkan penambahan  peralatan  dengan  membeli  alat baru berupa Excavator 320D2 sebanyak 2 unit.
Tabel 2. Rincian rencana biaya alat Excavator CAT 320D 2 No. Uraian Beli Sewa Biaya per jam 1 Biaya alat Rp. 138.643,3,- Rp. 300.000,- 2 Biaya operasional Rp. 363.179,- Rp. 273.360,- Total biaya 1 unit alat Rp. 501.822,3,- Rp. 573.360,-
Tabel  di  atas  menunjukkan  rata-rata  lebar jalan  untuk  kondisi  lurus  1  jalur  adalah  6,9  m dengan  kata  lain,  rata-rata  telah  memenuhi standar  namun  terdapat  beberapa  segmen  yang masih  harus  dilakukan  penambahan  lebar  jalan, sedangkan  untuk  keadaan  jalan  pada  2  jalur memiliki  rata-rata  sebesar  11,07  m.  Perbaikan yang  harus  dilakukan  terkait  dengan  lebar  jalan menambah  lebar  jalan  sesuai  dengan  yang
ditentukan  ke  arah  dalam  bukit  dengan  cara meledakkan  bagian  bukit  agar  dapat  membuat jalan  yang  lebih  lebar.  Rata-rata  pelebaran  jalan diperkirakan sekitar 2,8 m.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan pada penelitian, didapatkan beberapa point yang dijadikan  sebagai  kesimpulan,  yaitu  untuk
memenuhi  target,  PT  Prima  Timah  Utama  harus melakukan  penambahan  alat  sebanyak  1  unit Excavator  CAT  320D2  untuk  pengupasan  OB dan 1 unit Excavator CAT 320D2 untuk gali muat wash.  Biaya  pemilikan  alat  Excavator  CAT 320D2 satu unit sebesar Rp. 138.643,3,-/jam dan Rp. 277.286,6,-/jam untuk 2 unit alat. Biaya yang akan  dikeluarkan  untuk  sewa  1  unit  Excavator CAT  320D2  adalah  sebesar  Rp.300.000,-/jam dan  Rp.600.000,-/jam  untuk  2  unit  Excavator CAT  320D2.  Besaran  biaya  yang  dibutuhkan untuk  kegiatan  operasional  gali  muat  untuk  alat milik  sendiri  yaitu  sebesar  Rp.363.179,-  per  jam satu  unit  alat dan  Rp. 726.358,-  per  jam  untuk  2 unit  alat  Excavator  CAT  320D2.  Sedangkan, biaya  operasional  alat  dengan  sistem  sewa diperkirakan  sebesar  Rp.  273.360,-/jam  untuk  1 unit  dan  Rp.  546.720,-/jam  untuk  2  unit. Berdasarkan kalkulasi, biaya
alat 2.224.076.433,6,-  untuk  2  unit  alat  baru  dan  Rp. 2.541.131.520,-  untuk  2  unit  alat  sewa  dengan selisih  antara  alat  sewa  dan  beli  sebesar  Rp. 317.055.086,4,- untuk satu tahun kerja. Berdasarkan  kalkulasi  estimasi  biaya  alat  ini, maka  perusahaan  dapat  mempertimbangkan penambahan  peralatan  dengan  membeli  alat baru  berupa  Excavator  jenis  CAT  320D2 sebanyak 2 unit. Setelah dievaluasi menggunakan  metode  evaluasi  investasi  Net Present  Value,  investasi  alat  baru  menghasilkan nilai NPV sebesar 32.313.773.567,7 dimana NPV > 0 maka investasi dapat dinyatakan layak.

## Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terimakasih kepada PT Prima  Timah  Utama  yang  telah  bersedia membantu  dalam  penilitian  ini  baik  dalam  segi materil maupun penyediaan data.

## Daftar Pustaka
Giatman,  M.,  2006.  Ekonomi  Teknik,  Raja Gravindo Persada, Jakarta. Husnan,  S.,  dan  Suwarsono,  M.,  2000.  Studi Kelayakan Proyek, UPP AMP YKPN,
Yogyakarta.
Jusuf, Jopie., 2008. Analisis Kredit untuk Account Officer, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nunnally, S.W., 2007. Construction Methods and Management,  Seventh  Edition,  Prentice  Hall, Inc Prodjosumarto,  P.,  1995.  Pemindahan  Tanah Mekanis, Departemen Tambang, ITB, Bandung.
Rochmanhadi.
1985.
Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan
Menggunakan  Alat-Alat  Berat,  Departemen Pekerjaan  Umum  Badan  Penerbit  Pekerjaan
Umum, Jakarta.
Ross,  S.A.,  Westerfield,  R.W.,  &  Jaffe,  J.,  2010.
Corporate Finance 9th edition. McGraw-Hill.
Rostiyanti,  S.F.,  2008.  Alat  Berat  Untuk  Proyek Konstruksi, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Soemardikatmodjo, Igig. 2003. Diktat Kuliah Alat-
Alat Berat, Tidak dipublikasi.
Tenriajeng,  A.  T.,  2003.  Pemindahan  Tanah Mekanis, Gunadarma, Jakarta