http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Fakultas Teknik UMSB EISSN 2599-2090 27

## ANALISIS  FAKTOR PENYEBAB  KETERLAMBATAN PROYEK BANGUNAN  GEDUNG  PEMERINTAH DI  KOTA  BUKITTINGGI
DEDDY KURNIAWAN 1 ,RUDI 2
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 1,2 email: deddykurniawan@umsb.ac.id 1 , usahakita@yahoo.com 2
Abstrak : Dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi  tepat  waktu,  dapat  dipastikan menguntungkan kedua    belah    pihak,    oleh    sebab    itu    perusahaan    yang    baik    akan    selalu  berusaha melaksanakan  sesuai  waktu  yang  telah  ditetapkan  atau  berusaha  meminimalkan  keterlambatan dengan    memilih    tindakan    koreksi    yang    perlu    dilakukan    dan  mengambil  keputusan berdasarkan    analisa  dari  berbagai  faktor.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  penelitian  untuk mengidentifikasi    dan  menganalisa    faktor-faktor    yang  mempengaruhi    pelaksanaan  proyek. Hasil   analisa   data   menunjukan   ada   enam   sub   faktor     utama   yang   sangat  berpengaruh terhadap  kinerja  waktu  pelaksanaan  proyek  konstruksi  gedung  di  kota  Bukittinggi,      sub  faktor tersebut  adalah  Keterlambatan    pengiriman    Barang  dengan  nilai  Eigen  Value  sebesar  28,269 %, Kekurangan  Bahan  Konstruksi  dengan  nilai  Eigen  Value sebesar  16,294  %,  Kualitas  Bahan yang  kurang  baik  dengan  nilai  Eigen  Value  sebesar  13,492%,  Kerusakan  bahan  ditempat penyimpanan  dengan  nilai  Eigen  Value  sebesar  7,796  %,  Ketidak  tepatan  waktu  pemesanan dengan  nilai  Egien  Valua  sebesar  6,648  %,  Keterlambatan  pengiriman  /  penyediaan  peralatan dengan  nilai  Eigen  Value  sebesar  6,466  %  Untuk  mengatasi  keterlambatan    ini,    pihak  -  pihak yang    terlibat  dalam  pembangunan  proyek    konstruksi    gedung    harus    melakukan    beberapa cara  atau  strategi  diantaranya    : Penjadwalan  pengiriman  material  yang  harus  benar  benar tersusun    dengan    teratur    dan  efektif  ,  mengantisipasi  dengan  cepat  terhadap  kekurangan maerial  dilapangan,   menjaga kualitas barang yang dikirim ke proyek agar mengikuti  spesifikasi yang  ada,   menyediakan  tempat   penyimpanan   material   yang  layak  dan  memadai,   menyusun jadwal    permintaan  material  dari  lapangan  yang  tepat,  menyediakan  peralatan  utama  yang dibutuhkan sesuai dengan waktu pelaksanaan  pekerjaan  . Kata Kunci : Management  konstruksi,  Faktor keterlambatan  waktu
Abstract :  In the implementation  of  construction  projects  on time,  can  certainly  be  beneficial  for both  parties,  therefore    a  good  company  will  always  try  to  carry  out  according    to  a predetermined  time  or  try  to  minimize  delays  by  choosing  corrective  actions  that  need  to  be done  and make  decisions  based  on analysis  of  various  factors.  Therefore,  research  is needed  to identify    and    analyse    the  factors    that  influence    project    implementation.    The  results  of  data analysis  shows  that  there  are  six  main  sub  factors  that  greatly  affect  the  time  performance  of building  construction  projects  in  the  city  of  Bukittinggi,  these  sub  factors  are  Delays  in  the delivery  of  Goods  with  Eigen  Value  of  28.269%,  Lack  of  Construction  Materials  with  Eigen Value of 16.294%, Quality Material that is not good with Eigen Value value of 13,492%,  Damage to  material  in  storage  with  Eigen  Value  of  7,796%,  Inaccuracy  of  order  with  Eigen  value  of 6,648%,  Delay  in  delivery  /  provision  of  equipment  with  Eigen  Value  value  of  6,466%  To overcome  This  delay,  the  parties  involved  in  the  construction  of  a  building  construction  project must carry out several ways or strategies including: Scheduling  of material  delivery that must be properly  arranged  in  an  orderly  and  effective  manner,  anticipating    quickly  the  material deficiencies    in  the  field,  maintaining  quality    charcoal    sent  to  the  project    to  follow    the specifications,    provide    adequate    and  adequate    material    storage,  arrange  a  schedule    of material    requests  from  the  right  field,  provide  the  main  equipment  needed  in  accordance  with
ISSN 2599-2081 EISSN 2599-2090
28
the time of execution. Keywords:  construction  management,  time delay factor

## PENDAHULUAN
Pada  perkembangan  industri  saat  ini, dan perkembangan sarana pembangunan, terutama  pembangunan  gedung  sangatlah  pesat. Maka    tingkat    kesulitan    untuk  mengelola    dan menjalankan    sebuah  proyek  gedung  semakin tinggi.  Semakin  tinggi  tingkat  kesulitannya, berarti      semakin      semakin      panjang  durasi waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan proyek  tersebut.  Walaupun  suatu  kegiatan telah  direncanakan  sebaik  mungkin,  namun tetap      mengandung      ketidak      pastian  bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya  sesuai  rencana. Apabila setelah penambahan waktu pelaksanaan proyek   ini   juga   tidak selesai   sesuai   kontrak yang    sudah  disepakati,  maka  akan  diberikan waktu  tambahan    oleh  pihak  pemilik  (owner) kepada  pihak  pelaksana  untuk  menyelesaikan pekerjaan proyek   tersebut.   Dengan   kata   lain bahwa  adanya  waktu  tambahan  yang  diberikan oleh  pihak  pemilik  (owner)  kepada  pihak pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan proyek,  tetapi    tidak    juga    terlaksana,      maka kemungkinan  akan  terjadi  pemutusan  kontrak kerja.
Dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi tepat  waktu,  dapat  dipastikan  menguntungkan kedua  belah  pihak,  oleh  sebab  itu  perusahaan yang  baik  akan  selalu  berusaha  melaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau berusaha meminimalkan  keterlambatan  dengan  memilih tindakan    koreksi    yang    perlu  dilakukan  dan mengambil  keputusan  berdasarkan  analisa  dari berbagai  faktor.  Oleh  sebab  itu  diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  proyek.

## METODOLOGI PENELITIAN Pendahuluan
Metodologi penelitian merupakan bagian yang memuat tahap-tahap pelasanakaan penelitian mulai dari studi pendahuluan,  literatur yang  digunakan,  metode  pemecahan  masalah sampai  dengan   teknik  analisis  dan kesimpulan. Metodologi  juga  menjabarkan  instrumen  yang
digunakan dalam penelitian berikut dengan respondennya.    Untuk  mencapai  tujuan suatu penelitian, diperlukan suatu disain/rancangan Penelitian yang didalamnya    memuat  proses  perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang sistematis, terorganisasi dan dapat berjalan secara efektif, efisien serta    tepat sasaran. Didalam rancangan tersebut dijelaskan mengenai metode penelitian dan analisa  yang  digunakan  sesuai  pendekatan yang ditetapkan. Konseptual proses tersebut  kemudian  dituangkan  menjadi suatu  metode    penelitian   lengkap  dengan pola  analisa  observasi  serta  pengumpulan data  yang  diperlukan.  Dari  hasil  observasi diperoleh data untuk dilakukan pengolahan menjadi  informasi    untuk    dianalisa    dan akhirnya untuk ditarik berbagai kesimpulan  yang  diperlukan  (Singarimbun dan Effendi, 1987). Adapun kerangka metodologi penelitian  dapat dilihat pada Gambar 1.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Fakultas Teknik UMSB EISSN 2599-2090 29

## Variabel dan  Data
Penelitian Variabel adalah objek penelitian,  atau apa yang menjadi titik perhatian suatu
penelitian. Ada variabel yang mempengaruhi  dan    variabel    akibat.  Variabel yang  mempengaruhi  disebut  variabel  penyebab atau  variabel  bebas  atau        independent variable          (X),  sedangkan      variabel      akibat disebut  variabel    terikat  atau  tak  bebas,    atau variabel    tergantung    atau    dependent  variable (Y).
Data  adalah  hasil  pencatatan  peneliti, baik      yang  berupa      fakta      ataupun  angka. Berdasarkan pengumpulan data tersebut, diharapkan          akan  diperoleh  data  yang  akurat mengenai  faktor  –  faktor  kritis  penentu keterlambatan  terhadap  pelaksanaan  proyek bangunan  gedung  di  Kota  Bukittinggi.  Teknik analisis data dari hipotesis  yaitu  faktor  –  faktor kritis penentu keterlambatan      sebagai variabel bebasnya  (X),  sedangkan  proyek  bangunan gedung  di  Kota  Bukittinggi    sebagai    variabel terikatnya  (Y).
Sebagai      variabel      bebas      (X)      yaitu faktor  –  faktor  kritis  penentu  keterlambatan terhadap  proyek  bangunan  gedung  di  Kota Bukittinggi  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini.
Tabel  1.  Variabel  bebas  yang  akan dijadikan sebagai bahan kuesioner

## Perancangan Kuesioner Penelitian
Penentuan Populasi       dan Sampel 1.  Populasi Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang terdiri dari objek atau subjek  yang menjadi kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Jadi populasi merupakan objek  atau  subjek  yang  berada  pada  suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu  yang  mempunyai  kaitan  dengan masalah yang diteliti Populasi  adalah  kelompok  elemen  yang lengkap    yang  biasanya    berupa  orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana  kita tertarik  mempelajarinya atau yang menjadi objek  penelitian (Arikunto, 2002). Populasi penelitian  ini  adalah  para  pelanggan konstruksi  yaitu  para    pengguna    jasa kontraktor  pada  proyek  bangunan  gedung di kota Bukittinggi. 2.  Sampel Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik        yang        dimiliki        oleh populasi (Sugiyono, 2011). Dalam menetapkan  ukuran  sampel  menggunakan metode  sensus  yaitu  jumlah  sampel  sama dengan    jumlah  populasi  agar  peluang kesalahan generalisasi nya kecil, sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sugiyono (2011)  bahwa  makin  besar  jumlah  sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan  generalisasi  semakin  kecil  dan sebaliknya  makin  kecil  jumlah  sampel menjauhi  populasi,  maka  makin  besar kesalahan generalisasi (diberlakukan umum). Teknik pengambilan sampel pada penelitian    ini    menggunakan  purposive sampling.  Purposive  sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2011). Pertimbangan yang dilakukan pada penelitian  ini  adalah  orang  yang  dianggap paling  tahu  tentang    yang    diharapkan yaitu direktur   perusahaan,   site   manager, dan Tenaga Ahli terhadap variabel penelitian  yaitu  faktor  Faktor  lingkup  dan kontrak /dokumen pekerjaan(contract document),  Faktor  perencanaan    dan penjadwalan  (planing  and  scheduling),
Faktor  Managerial          (managerial),
Faktor  situasi    (environment),    Faktor peralatan  (equipment),  Faktor  tenaga  kerja (labors),  Faktor  keuangan  (financing)  , Faktor  perubahan  (change), Faktor karakteristik  tempat  (site  characteristic), Faktor sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan Sampel/ Responden dari stakeholder  yang dimaskud    dalam penelitian   ini adalah  para  pemilik  proyek (owner)  yang  dapat  diwakilkan  oleh manajemen
konstruksi/ konsultan pengawas/tim  teknis  ataupun  perwakilan pemilik  proyek  yang  lain  yang  yang  lain setingkat  manajerial  dan  teknis  yang berkompeten,  yang  pernah  menggunakan jasa  kontraktor  untuk    proyek    bangunan gedung  di kota Bukittinggi

## Pengumpulan     data penelitian
Menurut    Gulo  (2002),  pengumpulan  data dilakukan  untuk  memperoleh  informasi yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mencapai tujuan  penelitian,  dimana  tujuan  yang diungkapkan merupakan asumsi sementara  terhadap  pertanyaan  penelitian, sehingga    jawabannya    masih   perlu diuji secara    empiris,    dan    untuk  maksud  inilah dibutuhkan  pengumpulan  data.  Data  yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini  terdiri  dari  2  (dua)  data,  yaitu  data primer dan data sekunder.
1.  Data  Primer Data  primer  didapat  dengan  melakukan studi  lapangan.  Studi  lapangan  merupakan cara  pengumpulan  data  dengan  melakukan survey kepada perusahaan–perusahaan kontraktor,    pihak    owner    serta  pihak  pihak yang  berkaitan  dan  berkompeten  terhadap permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  untuk pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan cara  survey.  Survey  merupakan  suatu  metode yang  sistematis  untuk  mengumpulkan  data berdasarkan  suatu  sampel  agar  mendapatkan informasi    dari    populasi    yang  serupa      (Tan 1995).      Selain      itu  tujuan  utama  dari  survey bukan untuk   menentukan   suatu   kasus yang spesifik, namun untuk mendapatkan karakteristik    utama  dari    populasi      yang dituju      pada  suatu  waktu  yang  telah ditentukan  (Naoum  1999).  Sebagai  landasan teori dalam pengumpulan data primer, dilakukan  studi  literatur  melalui      buku-buku,
jurnal, majalah dan artikel.
Dalam  penelitian  ini  teknik  atau  metode pengumpulan    data    yang  akan  dilakukan adalah  dengan  cara  menyiapkan  kuesioner. Kuesioner  dibuat  untuk  memperoleh  data primer  yang  disusun  berdasarkan  parameter- parameter  analisis  yang  dibutuhkan.  Hal  ini juga  harus  relevan  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan penelitian.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Berisikan  hasil  analisis  penelitian  dan pembahasan tentang Faktor Penyebab Keterlambatan  Proyek  Bangunan  Gedung Pemerintah  di  Kota  Bukittinggi.  Adapun teknik analisis statistik yang digunakan  adalah uji validitas menggunakan pearson correlation  dan  uji  reliabilitas  menggunakan Cronbach’s  alpha.
Dari  data  di atas diketahui  bahwa dari 27  eksemplar  kuesioner  yang  dikembalikan oleh    responden.  Seluruh  kuesioner  yang kembali  tersebut  diisi  lengkap  oleh  responden sehingga dapat diolah sebagai data penelitian.

## Profil Responden
Jumlah  responden  yang  dituju  dalam pelaksanaan  survei  ini  adalah  sebanyak    27 orang    yang    mewakili  jasa  pengguna kontraktor  (Direktur,  Site  manajer,  Tenaga Ahli Perusahaan), PPTK dan Pejabat Penerima Barang  yang  terlibat  didalam  rangkaian pekerjaan  proyek  Konstruksi  Gedung  di  Kota Bukittinggi.  Kuesioner  yang  dikembalikan layak  untuk  diolah.  Dari  hasil  analisis statistik deskriptif diperoleh responden dengan  jabatan  dapat  dilihat  seperti  dalam tabel 4 berikut.

## Uji  Validitas dan  Reliabilitas
Sebelum  dilakukan  analisis  terhadap data  hasil  penelitian  maka  terlebih  dahulu dilakukan pengujian instrumen untuk mendapatkan instrumen yang sahih (valid) dan handal  (reliabel)    secara  empiris  agar  hasil interpretasi  tidak  bias.  Pengujian  instrumen pada penelitian ini dilakukan setelah penelitian,  selanjutnya      butir      pertanyaan yang  tidak  valid  akan  dibuang  dan  tidak dimasukkan ke dalam analisis berikutnya.

## Uji  Validitas
Uji  validitas    bertujuan    untuk mengetahui      sejauh      mana      validitas  yang didapat dari penyebaran kuesioner yang diukur benar-benar  menyatu  satu  sama  lainnya. Validitas  didefenisikan    sebagai    ukuran seberapa  cermat  suatu  tes  melakukan  fungsi ukurannya.   Suatu   alat   ukur yang         valid tidak                sekedar  mengungkapkan  data dengan tetap, akan tetapi juga harus memberikan gambaran mengenai data tersebut.  Suatu  tes  atau  instrumen  pengukur dikatakan  mempunyai  validitas  yang  tinggi apabila  alat  ukur  tersebut  menjalankan  fungsi atau  memberikan  hasil  ukurannya    yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran.  Adapun  hasil  uji  validitas  dari variabel-variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada bagian dibawah berikut ini :
Tabel 5  Rekapitulasi Hasil  Uji Validitas Faktor Sumber hasil pengolahan SPSS.16

## Uji  Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  suatu  uji  yang menunjukan  sejauh  mana  pengukuran  itu dapat  memberikan  hasil  yang  relatif  tidak beda,  jika  dilakukan  pengulangan  pengukuran terhadap  subjek  yang  sama.  Uji  ini  hanya dapat  dilakukan  pada  pertanyaan-pertanyaan yang  valid  saja.Uji  Reliabilitas  menggunakan batasan    nilai    Cronbach’s      Alpa    0,6,  jika nilai  Cronbach’s  Alpha  <  0,6  adalah  kurang baik,  nilai  0,7  dapat  diterima  dan  diatas  0,8 adalah  baik  (Sakaran1992.5)  maka  item-item pertanyaan  yang  valid  tersebut  dinyatakan reliabel  dan  variabelnya  layak  untuk  diproses dalam pengujian
hipotesis.
Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas
Hasil  uji  reliabilitas  pada  Tabel  6  terlihat bahwa    Faktor    Bahan  (material),  Faktor Faktor    peralatan  (equipment),  Faktor  tenaga kerja  (labors)  dan  Faktor  karakteristik  tempat nilai  Cronbach    Alpha  antara  0,611–  0,767  > 0,60. Hal ini menandakan  bahwa  keseluruhan faktor  di  dalam  penelitian  ini  merupakan faktor  yang  reliabel  dan  layak  untuk  diuji  dan dianalisa  korelasinya  dalam  penelitian  ini. Dari hasil Reliabilitas yang telah dilaksanakan, maka  diperoleh  bahwa    Faktor    Penyebab Keterlambatan  Proyek  Bangunan  Gedung    di Kota  Bukittinggi.  adalah sebagai berikut :
1. Faktor bahan (material) yang mempunyai 7 Sub Variabel dinyatakan  5  Sub  Variabel  adalah valid  yang    artinya    bahwa  Faktor bahan  (material)  merupakan  Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi 2. Faktor peralatan (equipment)yang mempunyai 5 Sub Variabel, dinyatakan  3  Sub  Variabel  yang dinyatakan  valid  yang  artinya  Faktor peralatan (equipment) merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek  Bangunan  Gedung    di  Kota Bukittinggi.
3. Faktor  tenaga  kerja  labors)  yang
mempunyai 6 Sub Variabel dinyatakan    4  Sub  Variabel  yang dinyatakan  valid  yang  artinya  Faktor tenaga  kerja  (labors)  merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek  Bangunan  Gedung  di  Kota Bukittinggi. 4. Faktor  Karakteristik  Tempat  (Site characteristic)  yang  mempunyai  7 Sub  Variabel      dinyatakan          4  Sub Variabel  yang  dinyatakan  valid  yang artinya    Faktor  karakteristik  tempat (site characteristic) merupakan Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek      Bangunan  Gedung  di  Kota Bukittinggi. Dengan  demikian  dari  10  faktor  yang  diteliti, terdapat  6  faktor  yang  tereliminasi    dari instrument penelitian. Oleh karenanya terdapat 4  faktor  yang  Relialibilitas    dengan  16 variabel yang valid.

## Analisis  Faktor
Untuk menyederhanakan jumlah faktor  –  faktor  Penyebab  Keterlambatan Proyek Bangunan Gedung di Kota
Bukittinggi, penyederhanaan
dilakukan
terhadap  16  butir  pertanyaan  yang  diperoleh dari  hasil  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas. Tujuan dari penyederhanaan faktor penting ini adalah untuk mempermudah dalam mendapatkan  variabel    dominan    dengan interkorelasi antar variabel sekecil mungkin.
Hasil analisis  dari 16 butir pertanyaan yang  dianalisis  dapat  dilihat  pada  Total Variance  Explained  dan  Rotated  Component Matrix  yang  menjadikan  6  faktor  seperti disajikan pada Tabel 7:
Tabel  7  Hasil  Uji  Analisa  Faktor (Total Variance  Explained)
Extraction  Method:  Principal  Component analysis.
Berdasarkan  Tabel  4.16  diketahui bahwa dari 16 butir pertanyaan yang dianalisis
faktor,  diperoleh  menjadi  6  (  enam  )  faktor (nilai   eigen   value   >1). Faktor   1  mampu menjelaskan    28.269  %  variasi,  faktor  2 mampu menjelaskan 16.294% variasi, faktor  3  mampum  enjelaskan  13.492  % variasi.  Factor  4      mampu  menjelaskan 7.796 % variasi, factor 5 mampu menjelaskan 6.648 % variasi, factor 6 mampu menjelaskan 6.466 % variasi. Secara keseluruhan,  keenam    faktor  tersebut  mampu menjelaskan 78.964 % variasi

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  analisis  dan pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan.  Hasil analisa  data  menunjukan  ada  enam  sub  faktor utama  yang  sangat  berpengaruh  terhadap kinerja  waktu  pelaksanaan    proyek  konstruksi gedung di kota Bukittinggi, sub faktor tersebut adalah:
1. Keterlambatan  pengiriman      Barang dengan  nilai  Eigen  Value  sebesar 28,269 %
2. Kekurangan  Bahan  Konstruksi  dengan nilai Eigen Value sebesar 16,294 %
3. Kualitas  Bahan  yang  kurang  baik dengan  nilai  Eigen  Value            sebesar 13,492%
4. Kerusakan bahan ditempat
penyimpanan  dengan  nilai  Eigen Value sebesar 7,796 %
5. Ketidak    tepatan    waktu  pemesanan dengan  nilai  Egien  Valua  sebesar 6,648 %
6. Keterlambatan pengiriman/penyediaan peralatan  dengan  nilai  Eigen  Value sebesar 6,466%

## SARAN
Untuk  mengatasi  keterlambatan  ini, pihak-pihak yang terlibat  dalam pembangunan proyek  konstruksi  gedung  harus  melakukan beberapa  cara  atau  strategi  diantaranya: Penjadwalan  pengiriman  material  yang  harus benar  benar  tersusun  dengan  teratur  dan efektif,  mengantisipasi  dengan  cepat  terhadap kekurangan  maerial  dilapangan,    menjaga kualitas barang  yang  dikirim  ke proyek agar mengikuti  spesifikasi  yang  ada,  menyediakan tempat penyimpanan material yang layak  dan memadai, menyusun jadwal permintaan material dari lapangan yang tepat, menyediakan peralatan utama yang dibutuhkan
sesuai  dengan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan. Dalam pembangunan  suatu  proyek  konstruksi, sebaiknya metode pelaksanaan dan manajemen pelaksanaan proyek  dapat   diperhatikan  yang lebih  karena  peranan  metode  pelaksanaan  dan manajemen  pelaksanaan sangat penting mulai dari  awal  sampai  akhir  pelaksanaan  proyek gedung.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abrar,  Husein.  2008.  Manajemen  Proyek  , perencanaan,  penjadwalan        & pengendalian  proyek.  Yogyakarta  : Andi.
Bramantyo  Djohanputro,  (2008),  Manajemen Resiko Korporat,    (Jakarta    : Penerbit PPM
Darmawi,  Herman.  2005. Manajemen Resiko. Bumi Aksara, Jakarta. Effendi Sofian. 1987.Metode Penelitian Survai.  Kota  :  PT.  Pustaka  LP3ES Indonesia. Ervianto,  Wulfram  I.  2004.  Teori–  Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi.
Yogyakarta : Andi.
I  Gede  Putu  joni.  2012.  Resiko  Manajemen Proyek. Jurnal Teknik Sipil. 16:48-55.
Santosa,  Budi.  2009.  Manajemen  Proyek: Konsep  &  Implementasi.  Yogyakarta: Graha Ilmu
Soeharto, Iman. 1998. Manajemen Proyek dari
Konseptual  sampai  Operasional Jilid II. Jakarta : PT. Gelora
Aksara  Pratama. Duwi Priyatno,  2012.Belajar cepat  Olah  Data  Statistik  dengan SPSS: Andi, Jogjakarta