## Jurnal Talenta Sipil, 3(2), Agustus 2020, pp.82-86
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v3i2.33

## Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom Dan Balok Beton Bertulang
Nike Norjana 1 , Ria Zulfiati 2
1 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Batanghari
2 Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari Correspondence email: riazulfiati@gmail.com
Abstrak. Sumber  daya  termasuk  faktor  penentu  dalam  keberhasilan  proyek  konstruksi.  Sumber  daya  yang  berpengaruh  seperti Man,  Materials,  Machine,Money,  dan  Method .  Keberhasilan  proyek  konstruksi  keseluruhan  tergantung  dari  keberhasilan  setiap pekerjaan dalam proyek tersebut, sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah produktivitas tenaga kerja. Faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas dalam proyek konstruksi dimana salah satunya faktor tenaga kerja yang berkaitan langsung  dalam  pembangunan  konstruksi  di  lapangan.  Secara  umum  keterlambatan  proyek  sering  terjadi  karena  adanya penggunaan tenaga kerja yang kurang efektif,  seperti mengobrol, menganggur, makan, minum dan merokok diluar jam istirahat. Adapula  faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  seperti  umur,  pengalaman,  pendidikan,  upah,  pekerja  dan  hubungan  kerja. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  studi work  sampling. Jenis  pekerjaan  yang  diamati  adalah  pekerjaan pembesian,  dan  bekisting.  Pekerjaan  ini  digolongkan  menjadi  tiga  kegiatan  yaitu  : effective,  contributory  ,dan  ineffective. Pada penelitian  ini,  pengamatan  dilakukan  pada  jam  normal  yang  dibagi  menjadi  2  periode  yaitu  pagi  (08.00-12.00  wib)  dan  siang (14.00-17.00  wib).    Pengamatan  dilaksanakan  pada  proyek  pembangunan  rehab  gedung  Kejaksaan  Tinggi  Jambi.  Dari  data pengamatan di lapangan dan analisa perhitungan maka diperoleh  hasil analisa produktivitas work sampling pagi hari menunjukan bahwa nilai LUR pada pekerjaan pembesian dan bekisting kolom berdasarkan jam kerja adalah sebesar 70,05%, untuk siang hari pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  kolom  didapat  sebesar  78,24%  sedangkan  untuk  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  dipagi hari  pada pekerjaan balok didapat sebesar 86,98% dan untuk pekerjaan di siang hari didapat sebesar 79,19%.
Kata Kunci: Produktivitas , Labor Utilization Rate (LUR), Work Sampling

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  proyek  konstruksi  keseluruhan  tergantung  dari  keberhasilan  setiap  pekerjaan  dalam  proyek tersebut,  sedangkan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  adalah  produktivitas  tenaga  kerja. Produktivitas  tenaga  kerja  pada  suatu  proyek  konsturksi  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dalam  menentukan keberhasilan  pekerjaan  konstruksi  tersebut,    ada  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  produktivitas  dalam proyek konstruksi dimana salah satunya faktor tenaga kerja yang berkaitan langsung dalam pembangunan konstruksi dilapangan.    Secara  umum  keterlambatan  proyek  sering  terjadi  karena  adanya  penggunaan  tenaga  kerja  yang  tidak efektif,  seperti  mengobrol,  menganggur,  makan,  minum  dan  merokok  diluar  jam  istirahat.  Adapula  faktor  yang mempengaruhi produktivitas seperti umur, pengalaman, pendidikan, upah, pekerja dan hubungan pekerja. Pengukuran produktivitas  ada  banyak  metode  yang  dapat  digunakan,  seperti Productivity  Rating ,  yang  mana  kegiatan  pekerja dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Essential Contributory Work, Effective Work, dan Ineffective Work . Sementara itu pengukuran  dan  pengolahan  data  yang  mempengaruhi  produktivitas  tenaga  kerja  mesnggunakan  metode  pendekatan pengolahan data statistik.

## Produktivitas
Produktivitas  adalah  hubungan  dari  hasil  nyata  atau  fisik  (barang  maupun  jasa)  dengan  masukan  sebenarnya. Misal,  produktivitas  adalah  ukuran  efisiensi  produktif  diartikan  sebagai  perbandingan  hasil  keluaran  serta  masukan atau output dan input. Masukan  dibatasi  dengan  masukan  tenaga  kerja,  sedangkan  keluaran  diukur  melalui  kesatuan fisik, bentuk juga nilai. Produktivitas diartikan dengan tenaga kerja yang bisa dihitung, caranya membagi pengeluaran oleh jumlah yang digunakan atau jam kerja pekerja (Muchdarsyah, 1992).

## Pengukuran Produktivitas
Pengukuran  produktivitas  sangat  bervariasi  yang  masing-masing  mempunyai  kelemahan  dan  kelebihan,antara lain dapat dilihat dari bermacam-macam teknik pengumpulan data produktivitas yaitu: Work  sampling secara  umum dapat dikatakan sebagai suatu teknik dimana banyak banyak dilakukan pengamatan-pengamatan instan dalam periode waktu  dari  suatu  kelompok  pekerja,  mesin  atau  proses.  Pada  pelitian  ini  yang  menjadi  fokus  adalah  pekerja (Wignjosoebroto dalam Kresna Firman Dkk, 2016).
Work  sampling dapat  dibagi  menjadi  tiga  pendekatan  : field  rating,  productivity  rating, dan 5-minutes  rating. Dalam  penelitian  ini  metode  yang  dipakai  adalah productivity  rating ,  dimana  kegiatan  seorang  pekerja  digolongkan menjadi tiga yaitu:
Nike Norjana dan Ria Zulfiati, Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom Dan Balok Beton Bertulang
1. Effective work
Adalah  pekerjaan  dimana  kegiatan  pekerja  berkaitan  langsung  dengan  proses  konstruksi  yang  berperan  langsung terhadap hasil akhir.
2. Essential contributory work
Adalah  kegiatan  yang  tidak  berpengaruh  langsung  terhadap  hasil  akhir,  tetapi  pada  umumnya  dibutuhkan  dalam menjalankan suatu operasi, contohnya membaca gambar, membersihkan tempat kerja, membawa material atau alat. 3. Ineffective work
Adalah  kegiatan  pekerja  yang  menganggur  atau  melakukan  sesuatu  yang  tidak  berkaitan  langsung  dengan pekerjaan  yang  sedang  dilakukan,  contohnya:  pekerja  yang  hanya  berjalan-jalan  tanpa  membawa  apa-apa, mengobrol dan lain sebagainya.
Menurut  Oglesby  Dkk  dalam  Kresna  Firman  Dkk,2016,  aktifitas  pekerja  dibagi    dalam  3  hal  yaitu Essential Contributory Work , Effective Work , dan Not Useful . 1. Essential Contributory Work , merupakan pekerjaan yang secara langsung tidak  menjadi bagian dari penyelesaian pekerjaan, misal :
a. Menunggu tukang yang lain.
b. Mengangkut alat dan bahan
c. Membaca gambar kerja.
d. Menerima instruksi dari pengawas.
e. Berdiskusi.
2. Effective Work , yaitu pekerja melakukan pekerjaan yang semestinya.
3. Not  Useful ,  merupakan  kegiatan  selain  diatas.  Misal  pergi  dari  area  pengerjaan,  mengobrol,  sehingga  tidak memaksimalkan pekerjaan. Faktor utilitas pekerja (LUR) dapat dihitung :
Faktor Utilitas  Pekerja = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓+ 1 4 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100
Total Pengamatan = Waktu Efektif + Waktu Kontribusi + Waktu Tidak Efektif
Untuk sebuah tim kerja dikatakan mencapai waktu efektif atau memuaskan bila faktor utilitas pekerjanya lebih dari 50% (Oglesby,1989).

## Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  konstruksi  merupakan  tenaga  kerja  yang  bekerja  guna  melaksanakan  kegiatan  dalam  proyek konstruksi.  Tenaga  kerja  industri  konstruksi  merupakan  faktor  yang  penting  untuk  keberhasilan  proyek,  khususnya produktivitas proyek tersebut. Yang harusnya dilihat berhubungan pada tenaga kerja untuk kelangsungan pelaksanaan proyek konstruksi  adalah produktivitas tenaga kerja serta kesiapan penyediaan  tenaga  kerja dari  satu  jenis pekerjaan ke pekerjaan lain sesuai dengan waktu dan jadwal (Iman Soeharto, 1995).

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja
LUR  ( labor  utilization  rate) seperti  yang  dijelaskan  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  efektif (produktif) pekerja pada  suatu proyek. Tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa nilainya rendah  atau tinggi. Dengan kata lain LUR menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya atau tingginya produktivitas pekerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dapat dibagi menjadi :
1. Faktor dari dalam pekerja (misal moral dan tingkah laku, dan keterlambatan, keahlian, kerja sama tim dan motivasi pekerja)
2. Faktor luar misalnya, material, alat informasi, schedule , kepemimpinan, dan pengawasan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara-cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengumpulkan  data.  Data  dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari tenaga kerja secara langsung. Untuk memperoleh data penelitian jenis ini digunakan empat jenis metode yaitu :
1.  Wawancara  yaitu  pengumpulan  data  dengan  tanya  jawab  sepihak  kepada  yang  bersangkutan  (tenaga  kerja  pada pekerjaan pasangan bekisting dan pembesian).
2.  Angket  atau  kuesioner  disebut  juga  dengan  surat-menyurat  karena  berhubungan  dengan  responden  dilakukan melalui daftar pertanyaan yang dikirimkan kepadanya.
3.  Studi  pustaka  yaitu  dengan  membaca  materi  kuliah,  buku-buku  tugas  akhir,  bukubuku  referensi,  jurnal,  dan majalah yang berhubungan dengan pembuatan laporan penelitian.
Nike Norjana dan Ria Zulfiati, Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom Dan Balok Beton Bertulang
4.  Observasi  (pengamatan),  dilakukan  dengan  pengamatan  dilapangan  untuk  mendapatkan  data  masukan  untuk menghitung besarnya LUR ( Labor utilization rate) dengan cara mengamati nilai effective work, essential work, dan ineffective work. Dari  besaran  nilai  LUR  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  efektif  atau produktif tenaga kerja pada suatu proyek.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.12, Telanaipura, Kec Telanaipura, Kota Jambi. pada studi kasus proyek Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi.

## Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan mengikuti prosedur dan tahapan penelitian sebagai berikut:
1. Studi pustaka
Mempelajari literatur dan sebagainya.
2. Wawancara
Pengecekan langsung melalui wawancara kepada 16 orang tenaga kerja pada pekerjaan kolom dan balok (Bekisting dan Pembesian).
3. Angket atau Kuisioner
Responden yang mengisi kuisioner ini adalah pekerja kolom dan balok. Nama responden tidak akan dicantumkan karena privasi, dan hanya akan diberi simbol.
4. Observation (pengamatan)
Jenis  pekerjaan  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  adalah  pekerjaan  kolom  dan  balok  pengerjaan  Bekisting  dan Pembesian.  Pengamatan  dilakukan  pada  jam  kerja  mulai  jam  08.00  WIB  s/d  17.00  WIB.  Pengamatan  dilakukan dalam  satu  proyek,  ada  16  tenaga  kerja  yang  diamati.  Yang  berarti  ada  8  tenaga  kerja  (tukang)  pada  pekerjaan pembesian  dan  bekisting kolom  dan  8  tenaga  kerja  pada  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  balok.  Selama pengamatan, peneliti dibantu oleh 4 orang surveyor .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  studi work  sampling, jenis  pekerjaan  yang  diamati adalah  pekerjaan  pembesian,  dan  bekisting,  pekerjaan  ini  digolongkan  menjadi  tiga  kegiatan  yaitu  : effective, contributory  ,dan  ineffective  . pada  penelitian  ini,pengamatan  dilakukan  pada  jam  normal  yang  dibagi  menjadi  2 periode yaitu pagi (08.00-12.00) dan siang (14.00-17.00).
Tabel 1 . Hasil analisa work sampling pekerjaan pembesian dan bekisting kolom pada pagi hari.
Pekerjaan Jenis Kegiatan Jumlah pengamatan (menit) Proporsi (%) Total (%) LUR (%) Pembesian Effective Pekerjaan langsung 302 71,90 71,90 75,77 Contributory Membawa material dan Alat 75 15,48 87,38 Ineffective Berjalan tangan kosong dan menganggur 53 12,62 100 Total Pembesian 420 Bekisting Effective Pekerjaan langsung 291 69,28 69,28 73,15 Contributory Membawa material dan Alat 65 15,47 84,75 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 63 15,00 100 Total Bekisting 420 Total Pembesian dan Bekisting Effective Pekerjaan langsung 593 66,41 66,41 70,05 Contributory Membawa material dan Alat 130 14,56 80,97 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 116 12,99 100 Total 893 Sumber: Olahan Data 2020
Nike Norjana dan Ria Zulfiati, Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom Dan Balok Beton Bertulang
Nilai  LUR  dari  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  secara  keseluruhan  dipagi  hari  sebesar  70,05%,  dengan proporsi kegiatan yang efektif sebesar 66,41%, yang ber contributory terhadap pekerjaan sebesar 14,56% serta sebesar 12,99% nilai LUR kegiatan yang tidak efektif.
Tabel 2 . Hasil analisa work sampling pekerjaan pembesian dan bekisting kolom pada siang hari . Pekerjaan Jenis Kegiatan Jumlah pengamatan (menit) Proporsi (%) Total (%) LUR (%) Pembesian Effective Pekerjaan langsung 320 76,19 76,19 79,12 Contributory Membawa material dan Alat 49 11,66 87,80 Ineffective Berjalan tangan kosong dan menganggur 51 12,14 100 Total Pembesian 420 Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 310 73,81 73,81 77,38 Contributory Membawa material dan Alat 60 14,28 88,09 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 50 11,90 100 Total Bekisting 420 Total Pembesian dan Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 630 75,00 75,00 78,24 Contributory Membawa material dan Alat 109 12,98 87,98 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 101 12,02 100 Total 840

## Sumber: Olahan Data 2020
Nilai  LUR  dari  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  secara  keseluruhan  disiang  hari  sebesar  78,24%,dengan proporsi kegiatan yang efektif sebesar 75,00%,yang ber contributory terhadap pekerjaan sebesar 87,98% serta sebesar 12,02% nilai LUR kegiatan yang tidak efektif.
Tabel 3 . Hasil analisa work sampling pekerjaan pembesian dan bekisting balok pada pagi hari.
Pekerjaan Jenis Kegiatan Jumlah pengamatan (menit) Proporsi (%) Total (%) LUR (%) Pembesian Effective Pekerjaan langsung 292 69,52 69,52 73,27 Contributory Membawa material dan Alat 63 15,00 84,52 Ineffective Berjalan tangan kosong dan menganggur 65 15,48 100 Total Pembesian 420 Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 292 69,52 69,52 73,51 Contributory Membawa material dan Alat 67 15,95 85,48 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 61 14,52% 100% Total Bekisting 420 Total Pembesian dan Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 584 69,52 69,52 73,39 Contributory Membawa material dan Alat 130 15,48 85,00 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 126 15,00 100 Total 840

## Sumber: Olahan Data 2020
Nilai  LUR  dari  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  secara  keseluruhan  dipagi  hari  sebesar  86,98%,dengan proporsi kegiatan yang efektif sebesar 85,04%,yang ber contributory terhadap pekerjaan sebesar 84,52% serta sebesar 15,00% nilai LUR kegiatan yang tidak efektif.
Tabel 4 . Hasil analisa work sampling pekerjaan pembesian dan bekisting balok pada siang hari.
Pekerjaan Jenis Kegiatan Jumlah pengamatan (menit) Proporsi (%) Total (%) LUR (%) Pembesian Effective Pekerjaan langsung 320 76,19 76,19 79,23 Contributory Membawa material dan 51 12,15 88,34
Nike Norjana dan Ria Zulfiati, Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom Dan Balok Beton Bertulang
Alat Ineffective Berjalan tangan kosong dan menganggur 49 11,66 100 Total Pembesian 420 Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 320 76,16 84,79 79,17 Contributory Membawa material dan Alat 50 11,90 88,10 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 50 11,90 100 Total Bekisting 420 Total Pembesian dan Bekisting Effective Pekerjaan Langsung 640 76,19 76,19 79,19 Contributory Membawa material dan Alat 101 12,02 88,21 Ineffective Berjalan tangan kosong dan Menganggur 99 11,79 100 Total 840

## Sumber: Olahan Data 2020
Nilai  LUR  dari  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  secara  keseluruhan  disiang  hari  sebesar  79,19,dengan proporsi kegiatan yang efektif sebesar 76,19%,yang ber contributory terhadap pekerjaan sebesar 12,02% serta sebesar 11,79% nilai LUR kegiatan yang tidak efektif.
Nilai LUR ( labor Utilization Rate) dihitung dengan formula berikut ini :
= Waktu Bekerja Efektif + 1 4 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐵𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100%
Nilai proporsi dihitung dengan formula berikut ini:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100%

## SIMPULAN
1. Hasil analisa produktivitas work sampling dipagi hari menujukan bahwa nilai LUR pada pekerjaan pembesian dan bekisting  kolom  berdasarkan  jam  kerja  adalah  sebesar  70,05%,  untuk  disiang  hari  pekerjaan  pembesian  dan bekisting  kolom  didapat  sebesar  78,24%  sedangkan  untuk  pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  dipagi  hari    pada pekerjaan balok didapat sebesar 86,98% dan untuk pekerjaan disiang hari didapat sebesar 79,19%.
2. Analisa hasil labor utilization rate (LUR) berdasarkan waktu kerja mengindikasikan bahwa pada pagi hari pekerja lebih produktif dibanding pada siang hari, hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang lebih menunjang dipagi hari dan faktor tenaga

## DAFTAR PUSTAKA
Kresna, Firman. 2016. Produktivitas Pekerja Bekisting dan Pembesian dengan Menggunakan Metode Work Sampling Pada Proyek Gedung . Muchdarsyah Sinungan. 1992. Produktivitas,Apa dan Bagaimana . Bumi Aksara.Jakarta Oglesby. Dkk.1989. Productivity Improvement in construction . McGraw-Hill Book Company : New York Soeharto Iman. 1995. Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai Operasional jilid 1. Jakarta : Erlangga.