## Penerapan Sketchup dalam Perhitungan Rencana Anggaran Biaya sebagai Pendekatan BIM pada Pembangunan Rumah Tipe 45
Lailatul Qodiron 1 , Devi Oktarina 2 , Dewi Fadilasari 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Malahayati, Bandar Lampung Email: lailatulqodiron@gmail.com; oktarina_sipil@yahoo.co.id; d.fadilasari@gmail.com;

## ABSTRAK
Dewasa ini, metode Building Information Modeling (BIM) masih menjadi topik hangat dalam dunia konstruksi. Namun, penggunaan metode BIM ini baru digunakan oleh proyek-proyek besar  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  semakin  banyaknya  pembangunan  infrastuktur mendorong berbagai pelaksana jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu proyek secara lebih efektif  dan  efisien.  Untuk  mewujudkan  suatu  bangunan  yang  diinginkan,  tentu  harus memerhatikan seberapa besar biaya yang kita punya untuk merealisasikannya. Pada penelitian ini  penggunaan  metode  pendekatan  BIM  diaplikasikan  pada  Proyek  Pembangunan  Rumah Tipe 45 di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  rumah  tersebut menggunakan Sketchup dengan  bantuan  ekstensi Quantifier  Pro .  Hasil  yang  didapat  pada penelitian  ini  adalah  permodelan  gambar  3  dimensi  menggunakan Sketchup ,  Rekapitulasi jumlah Anggaran Biaya, dan pembuatan Time Schedule proyek. Kesimpulan dari penelitian ini  jumlah  perhitungan  biaya  yang  didapat  menggunakan Sketchup ekstensi Quantifier  Pro sebesar Rp.192,228,579 dengan waktu yang dibutuhkan selama 16 minggu . Kata Kunci : BIM, Sketchup, Quantifier Pro, RAB.

## ABSTRACT
Nowadays, the Building Information Modeling (BIM) method is still a hot topic in the world of construction. However, the use of the BIM method has only been used by large projects in Indonesia.  The  increasing  number  of  infrastructure  developments  encourages  various construction service providers to improve project quality more effectively and efficiently.To realize a desired building, of course we have to pay attention to how much money we have to make it happen.In this study, the use of the BIM approach method was applied to the Type 45 House Development Project in Teluk Betung, Bandar Lampung City. This research aims to calculate  the  Budget  Plan  (RAB)  required  for  the  construction  of  the  house  using  Sketchup with the help of the Quantifier Pro extension. The results obtained in this study are in the form of  3-dimensional  image  modeling  using  Sketchup,  recapitulating  the  amount of  the  budget, and making a project schedule. This study concludes that the total cost calculation obtained using the Sketchup Quantifier Pro extension is Rp.192,228,579 with the time needed for 16 weeks . Key words : BIM, Sketchup, Quantifier Pro, budget estimation
Submitted: 25 Mei 2025 Reviewed: 18 Juni 2023 Revised 25 Juli 2023 Published: 01 August 2023

## PENDAHULUAN
Industri  konstruksi  di  Indonesia  dalam  beberapa tahun  terakhir  mengalami  beberapa  kemajuan, terbukti dengan semakin berkembangnya teknologi dan metode yang digunakan dalam dunia konstruksi  memasuki  metode  serba  komputasi. Dengan semakin banyaknya pembangunan infrastuktur  mendorong  berbagai  pelaksana  jasa konstruksi  untuk  meningkatkan  mutu  proyek secara lebih efektif dan efisien.
Dalam keadaan persaingan dunia konstruksi, para pelaku  jasa  konstruksi  dituntut  untuk  dapat mengerjakan  proyek  konstruksi  dalam  kualitas
yang  singkat,  waktu yang  efisien  dan  biaya  yang minim.
Building Information Modeling (BIM) merupakan metode  terbarukan  modern  yang  bisa  digunakan untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  perencanaan  pekerjaan  konstruksi.  Salah satu Software yang  Peneliti  gunakan  pada penelitian ini adalah 3D Sketchup .
Pada  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama Putra,  A.R.  Dkk  (2022),  bahwa  penggunaan Software  Sketchup untuk  menghitung  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  lebih  detail  dibanding perhitungan  secara  konvensional,  terdapat  selisih
biaya  yang  cukup  besar,  yaitu  9,12%.  Namun, pada penelitian tersebut peneliti hanya menghitung biaya pada pekerjaan struktural.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan  melakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada rumah tinggal tipe 45 di Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung dengan metode pendekatan BIM  menggunakan Software Sketchup bantuan ekstensi Quantifier  Pro yang  bertujuan  untuk mengetahui  jumlah  RAB  yang  dibutuhkan  pada bangunan  tersebut  secara  keseluruhan.  Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan  gambaran  dan  referensi  penggunaan Quantifier Pro dalam perencanaan suatu bangunan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  bersifat  studi  literatur  dan metode yang dilakukan adalah Building Information Modeling (BIM).

## Tahapan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  tahapan yang  dilakukan  oleh  Peneliti.  Tahapan  tersebut diantaranya adalah:
1. Studi Literatur Studi  Literatur  merupakan  sebuah  tahapan yang  dilakukan  dengan  membaca  dan memahami setiap literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pengumpulan data Pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh
Peneliti  adalah  dengan  mencari  informasi terkait  perencanaan  pembangunan  rumah sederhana,  kemudian  setelah  data  tersebut didapatkan  lalu  diolah  kedalam Software Sketchup ekstensi/ Plugin Quantifier  Pro sesuai  spesifikasi  yang  ada  dari  perencana sebelumnya.  Data  yang  diperlukan  dan dikumpulkan oleh Peneliti adalah spesifikasi bangunan,  mulai  dari  material,  bahan,  dan anggaran  biaya  yang  telah  direncanakan sebelumnya.  Anggaran  biaya  ini  sebagai acuan  Peneliti  untuk  membandingkan  hasil yang  didapatkan  oleh  Peneliti  dengan perencanaan pembangunan perumahan tersebut.
3. Permodelan 3D Sketchup
Tahap selanjutnya adalah permodelan
menggunakan Software Sketchup . Permodelan  tersebut  meliputi  gambar  3D Seluruh item pekerjaan, yaitu:
I. Pekerjaan Persiapan II. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
III. Pekerjaan Dinding dan Beton
IV. Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap
V. Pekerjaan Kusen,Pntu dan Jendela VI. Pekerjaan Plafond
VII. Pekerjaan Instalasi Listrik dan Plumbing VIII. Pekerjaan Lantai IX. Pekerjaan Sanitasi X. Pekerjaan Pengecatan 4. Perhitungan Anggaran Biaya
Permodelan  bangunan  yang  sudah  dibuat menggunakan Sketchup 2015,  selanjutnya di- import ke  dalam Sketchup 2017  untuk dilakukan  olah  data  analisa  satuan  pekerjaan menggunakan Quantifier  Pro .  Penginputan analisa ini dilakukan secara manual mengikuti ketentuan harga dan spesifikasi yang ada pada AHSP SNI 2019.
5. Rekapitulasi Data Tahapan  terakhir  adalah  rekapitulasi  data,
Rekapitulasi  biaya  dapat  diekspor  dalam bentuk  file excel .  Caranya,  klik  menu report setting > export > save .

## Diagram Alir Penelitian
Prosedur  studi  yang  dilakukan  apabila  digambar secara  bagan  alir  ( Flow  Chart )  adalah  seperti terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir penelitian
(sumber : Peneliti, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permodelan 3D Sketchup
Hasil permodelan gambar 3 dimensi menggunakan Sketchup 2015 adalah sebagai berikut.
Gambar 2. Permodelan pondasi (sumber: Peneliti, 2022)
Gambar 3. Permodelan pekerjaan tanah
(sumber: Peneliti, 2022)
Gambar 4. Permodelan pekerjaan sloof
(sumber: Peneliti, 2022)
Gambar 5. Permodelan pasangan bata
(sumber: Peneliti, 2022)
Gambar 6. Permodelan pasangan bata, plester, dan acian dinding
(sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 7. Permodelan rangka atap baja ringan
(sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 8. Permodelan penutup atap ( sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 9. Permodelan instalasi listrik (sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 10. Permodelan plafon
(sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 11. Permodelan pintu dan jendela (sumber : Peneliti, 2022)
Gambar 12. Permodelan sanitasi
(sumber : Peneliti, 2022)
Hasil  Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB)
Rekapitulasi  biaya  dapat  diekspor  dalam  bentuk file  excel ,  caranya,  klik  menu report  setting > export > save . Simpan file ini agar dapat digunakan untuk analisa projek berikutnya. Cara yang kedua adalah, kita dapat melihat ringkasan seluruh biaya dan pekerjaan pada objek tanpa harus mengekspornya,  namun,  untuk  dapat  melihat ringkasan  ini  kita  harus  mengaktifkan  seluruh layer  yang  masuk  kedalam  perhitungan  analisa. Caranya,  aktifkan  seluruh layer >  masuk Quantifier  Pro >  pilih  pada list  cost  summary report (untuk  melihat  rekapan  per  analisa)  atau cost  detail  report (untuk  melihat  per-item pekerjaan, bahan, dan material). Berdasarkan hasil penelitian,  perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya menggunakan Sketchup dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil ekspor perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan Sketchup No. Item Pekerjaan Vol. Sat. Biaya Pekerjaan 1 Pekerjaan Persiapan 1 Unit Rp. 3.000.000 2 Gailan Tanah 38.17 M 3 Rp. 2.970.923 3 Urugan Pasir 8.84 M 3 Rp. 1.791.880 4 Urugan Tanah Kembali 13.54 M 3 Rp. 767.064 5 Urugan Tanah dengan Tanah Urug 9.44 M 3 Rp. 1.415.806 6 Pas. Pondasi Batu Belah 18.87 M 3 Rp. 14.059.750 7 Pekerjaan Dak Beton 0.57 M 3 Rp. 3.283.548 8 Pas. Sloof 15x20 ad. 123 1.66 M 3 Rp. 9.204.744 9 Pas.Kolom Praktis 11 x 11 77.56 M 1 Rp. 7.144.170 10 Pas.Ring Balok 10 x 15 adk 1:2:3 52.14 M 1 Rp. 5.906.199 11 Pas Dinding Bata ad. 1:4 213.98 M 2 Rp. 23.156.012 12 Pek.Plesteran Dinding 407.18 M 2 Rp. 25.668.459 13 Pek.Acian Dinding 355.96 M 2 Rp. 13.732.031 14 Pembuatan  dan  pemasangan  kusen  pintu  dan  kusen jendela, kayu kelas II 0.25 M 3 Rp. 2.796.705 15 Pas. Daun Pintu Kayu Kelas II Baru 8.23 M 2 Rp. 5.896.373 16 Pas Daun Jendela 0.35 M 2 Rp. 185.592 17 Pas. Pintu Kamar Mandi PVC 1.57 M 2 Rp. 315.000 18 Pas.Kaca Polos 3 mm 2.20 M 2 Rp. 340.643 19 Pek.Rangka Atap Baja Ringan 39.47 M 2 Rp. 6.590.197 20 Pek Penutup Atap Genteng Metal Polos 40.96 M 2 Rp. 4.150.507 21 Pas. Lisplang GRC 11.59 M 1 Rp. 904.393 22 Pek. Bubungan Genteng Metal 5.74 M 1 Rp. 721.756 23 Pas. Plafond Triplek 3mm Baru 44,08 M 2 Rp. 2.460.869 24 Pas. Rangka Plafond (60 x 60) cm 7.64 M 2 Rp. 939.306 25 Pas. List Plafond Profil Kayu 62.47 M 1 Rp. 1.698.807 26 Pek. Plester Lantai 49.02 M 2 Rp. 4.067.493 27 Pek.Keramik Lantai 40/40 57.03 M 2 Rp. 12.257.968 28 Pek.Keramik Lantai 20/20 5.65 M 2 Rp. 1.211.080 29 Pas.Kunci Pintu 4 Unit Rp. 1.486.276 30 Pas.Engsel Pintu Kualitas Baik 12 Unit Rp. 983.136 31 Pas.Engsel Jendela Kualitas Baik 4 Unit Rp. 269.280 32 Pas Gerendel Jendela Kualitas Baik 2.0 Unit Rp. 52.800 33 Pengecatan Dinding Hingga Rata 414.16 M 2 Rp. 10.273.227 34 Pengecatan Plafon Hingga Rata 51.0 M 2 Rp. 1.265.058 35 Pengecatan kayu (Kusen, Daun Jendela & Pintu) 22.41 M 2 Rp. 1.604.012
No. Item Pekerjaan Vol. Sat. Biaya Pekerjaan 36 Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 12 Unit Rp. 1.836.912 37 Pas. Instalasi Titik Lampu 10 Unit Rp. 860.200 38 Pas. Saklar Tunggal 5 Unit Rp. 324.500 39 Pas. Saklar double 2 Unit Rp. 189.200 40 Pas. Stop Kontak 5 Unit Rp. 390.500 41 Pas. Lampu SL 18 Watt 10 Unit Rp. 944.900 42 Pekerjaan Pek. Instalasi Kabel Listrik 60.31 M 1 Rp. 3.221.170 43 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW ¾” 23.15 M 1 Rp. 684.974 44 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 1 in 2.94 M 1 Rp. 93.563 45 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 3 in 1.07 M 1 Rp. 111.084 46 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 4 in 27.97 M 1 Rp. 4.315.087 47 Pemasangan Floor Drain 2 Unit Rp. 85.008 48 Pemasangan Bak Mandi Fiber 1 Unit Rp. 1.633.236 49 Pemsangan Kloset Jongkok Porselen 1 Unit Rp. 625.966 50 Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless 1 Unit Rp. 554.015 51 Pemasangan Kran Air 4 Unit Rp. 332.200 52 Pembuatan Septictank dan Peresapan 1 Ls Rp. 1.955.000 53 Pek Pembersihan Lokasi Pekerjaan 1 Ls Rp. 1.500.000 JUMLAH Rp. 192.228.579 (sumber: Peneliti, 2022) Keterangan Tabel :
Vol. : Volume Pekerjaan Sat. : Satuan Pekerjaan Biaya   : Biaya hasil perhitungan
Hasil  perhitungan  Rancana  Anggaran  Biaya (RAB) menggunakan Sketchup ekstensi Quantifier Pro bahwa  jumlah  Anggaran  Biaya  yang dibutuhkan  dalam  Pembangunan  Proyek  Rumah Tipe  45  Di  Teluk  Betung Kota  Bandar  Lampung sebesar Rp.  192.228.579. Setelah  perhitungan biaya  di Sketchup sudah  diketahui,  berikutnya adalah membadingkannya dengan hasil
perhitungan  menggunakan  metode  konvensional oleh perencana.
Untuk  perbandingan  hasil  perhitungan  RAB otomatis di Sketchup dengan hasil yang didapatkan oleh perencana pada Pembanguna Rumah Tipe 45 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Perbandingan hasil perhitungan RAB antara menggunakan Sketchup dengan Konvensional
Item Pekerjaaan Sketchup Konvensional Selisih (%) Vol. Sat. Biaya (Rp.) Vol. Sat. Biaya (Rp.) Pek. Persiapan 1 Unit 3,000,000 1 Unit 3,000,000 - Gailan Tanah 38.17 M 3 2,970,923 40.68 M 3 3,165,921 -6,2 Urugan Pasir 8.84 M 3 1,791,880 9.59 M 3 1,943,167 -7,8 Ur. Tanah Kembali 13.54 M 3 767,064 13.56 M 3 768,174 -0,1 Ur. Tanah dengan Tanah Urug 9.44 M 3 1,415,806 9.27 M 3 1,463,270 -3,2 Pas. Pondasi Batu Belah 18.87 M 3 14,059,750 19.78 M 3 14,735,144 -4,6 Pek. Dak Beton 0.57 M 3 3,283,548 0.75 M 3 4,486,589 -26,8 Pas. Sloof 15x20  adk. 123 1.66 M 3 9,204,744 1.70 M 3 9,384,122 -1,9 Pas.Kolom Praktis 11 x 11 77.56 M 1 7,144,170 83.82 M 1 7,751,883 -7,8 Pas.Ring Balok 10 x 15 adk 1:2:3 52.14 M 1 5,906,199 56.50 M 1 6,411,705 -7,9 Pas Dinding Bata adk 1:4 213.98 M 2 23,156,012 219.66 M 2 23,771,409 -2,6 Pek.Plesteran Dinding 407.18 M 2 25,668,459 439.32 M 2 27,694,683 -7,3 Pek.Acian Dinding 355.96 M 2 13,732,031 439.32 M 2 16,947,821 -19,0 Pek.  kusen  pintu  dan  kusen  jendela, kayu kelas II 0.25 M 3 2,796,705 0.27 M 3 2,939,079 -4,8 Pas. Daun Pintu Kayu Kelas III Baru 8.23 M 2 5,896,373 5.96 M 2 267,368 +38,2 Pas Daun Jendela 0.35 M 2 185,592 0.65 M 2 344,882 -46,2 Pas. Pintu PVC 1.57 M 2 315,000 1.58 M 2 315,000 - Pas. Kaca Polos 3 mm 2.20 M 2 340,643 2.17 M 2 336,077 +1,4 Pek. Rangka Atap Baja Ringan 39.47 M 2 6,590,197 55.42 M 2 9,252,916 -28,8
Item Pekerjaaan Sketchup Konvensional Selisih (%) Vol. Sat. Biaya (Rp.) Vol. Sat. Biaya (Rp.) Pek.  Penutup  Atap  Genteng  Metal Polos 40.96 M 2 4,150,507 97.98 M 2 11,546,257 -56,4 Pas. Lisplang GRC 11.59 M 1 904,393 12.00 M 1 936,000 -3,4 Pek. Bubungan Genteng Metal 5.74 M 1 721,756 6.00 M 1 754,644 -4,4 Pas. Plafond Triplek 3mm. 44.08 M 2 2,460,869 51.75 M 2 2,555,933 -3,7 Pas. Rangka Plafond (60 x 60) cm 7.64 M 2 939,306 51.75 M 2 6,416,005 -85,4 Pas. List Plafond Profil Kayu 62.47 M 1 1,698,807 54.00 M 1 1,468,368 +15,7 Pek. Plester Lantai 49.02 M 2 4,067,493 45.00 M 2 3,733,682 +8,9 Pek.Keramik Lantai 40/40 57.03 M 2 12,257,968 49.35 M 2 10,528,467 +16,4 Pek.Keramik Lantai 20/20 5.65 M 2 1,211,080 8.69 M 2 1,759,124 -31,2 Pas.Kunci Pintu 4 Unit 1,486,276 4.00 Unit 1,486,276 - Pas.Engsel Pintu Kualitas Baik 12 Unit 983,136 12.00 Unit 982,793 - Pas.Engsel Jendela Kualitas Baik 4 Unit 269,280 4.00 Unit 263,846 +2,1 Pas. Gerendel Jendela Kualitas Baik 2.0 Unit 52,800 4.00 Unit 105,600 -50,0 Pengecatan Dinding Hingga Rata 414.16 M 2 10,273,227 446.82 M 2 11,083,482 -7,3 Pengecatan Plafon Hingga Rata 51.0 M 2 1,265,058 51.75 M 2 1,283,659 -1,4 Pengecatan kayu (Kusen, Daun Jendela & Pintu ) 22.41 M 2 1,604,012 18.24 M 2 1,305,235 +22,9 Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 12 Unit 1,836,912 12.00 Unit 1,836,912 - Pas. Instalasi Titik Lampu 10 Unit 860,200 10.00 Unit 860,200 - Pas. Saklar Tunggal 5 Unit 324,500 5.00 Unit 324,500 - Pas. Saklar double 2 Unit 189,200 2.00 Unit 189,200 - Pas. Stop Kontak 5 Unit 390,500 5.00 Unit 390,500 - Pas. Lampu SL 18 Watt 10 Unit 944,900 10.00 Unit 944,900 - Pekerjaan Pek. Instalasi Kabel Listrik 60.31 M 1 3,221,170 60.00 M 1 3,204,093 +0,5 Pas. Pipa PVC Tipe AW 3/4 in 23.15 M 1 684,974 20.00 M 1 591,800 +15,7 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 1 in 2.94 M 1 93,563 3.00 M 1 95,453 -2,0 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 3 in 1.07 M 1 111,084 1.00 M 1 105,267 +5,5 Pemasangan Pipa PVC Tipe AW 4 in 27.97 M 1 4,315,087 30.00 M 1 4,628,580 -6,8 Pemasangan Floor Drain 2 Unit 85,008 2.00 Unit 85,008 - Pemasangan Bak Mandi Fiber 1 Unit 1,633,236 1.00 Unit 1,633,236 - Pemsangan Kloset Jongkok Porselen 1 Unit 625,966 1.00 Unit 625,966 - Pemasangan Wastafel/Bak Cuci Piring Stainless 1 Unit 554,015 1.00 Unit 554,015 - Pemasangan Kran Air 4 Unit 332,200 4.00 Unit 332,200 - Pembuatan Septictank dan Peresapan 1 Ls 1,955,000 1.00 Ls 1,955,000 - Pek Pembersihan Lokasi Pekerjaan 1 Ls 1,500,000 1.00 Ls 1,500,000 - TOTAL 192.228.579 215.045.409 -10,2 (sumber : Peneliti, 2022) Keterangan Tabel:
Vol. : Volume Pekerjaan Sat. : Satuan Pekerjaan Biaya   : Biaya hasil perhitungan - : Hasil perhitungan Biaya menggunakan Sketchup lebih kecil + : Hasil perhitungan Biaya menggunakan Sketchup lebih besar
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas  terdapat  perbedaan volume  hampir  di  setiap  item  pekerjaan. Perbedaan volume terbesar terdapat pada pekerjaan Rangka Plafon, dimana dari perhitungan otomatis  menggunakan Sketchup didapat  volume sebesar  7,64  M2,  sedangkan  pada  perhtungan metode  konvensional  oleh  perencana  didapat volume  sebesar  51,75  m 2 ,  perbedaan  volume tersebut sebesar 85,4%. Dalam hal ini, perbedaan volume  dikarenakan  pada  cara  Konvensional perhitungan volume  Rangka  Plafon  sama  dengan volume  Plafon,  sedangkan  perhitungan  di
Quantifier  Pro volume  dihitung  berdasarkan banyaknya kayu yang digunakan. Secara keseluruhan  diketahui  perbedaan  biaya  sebesar 10,2 % atau Rp.22.816.830.

## Time Schedule
Pembuatan  Jadwal  Proyek  diolah  menggunakan program  aplikasi Microsoft  Excel 2016  dan Microsoft Project 2016.
Berikut  ini  Jadwal  Proyek/ Gantt  Chart dan Network Planning oleh Peneliti.

## Gambar 13. Gantt Chart
(sumber : Peneliti, 2022)
Dari  Gambar  13  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa hampir  semua  pekerjaan  dijadwalkan  dengan aman,  dan  terdapat  jalur  kritis  yang  harus dipertimbangkan  nantinya  yaitu  pada  pekerjaan pengecatan.
Setelah  pembuatan Gantt  Chart ,  Berikutnya adalah  pembuatan Network  Planning .  Berikut hasil pembuatan Network Planning oleh Peneliti.
Gambar 14. Network Planning (sumber : Peneliti, 2022) Network Planning
diperuntukkan
untuk
mengetahui jadwal dan tugas terkait suatu proyek selama  siklus  proyek.  Dengan  adanya Network Plannin g  dapat  membantu  memetakan  tugas  dan menjaga  agar  hasil  tetap  sesuai  dengan  rencana. Selain itu, juga dapat mengetahui jalur kritis  dari pekerjaan  yang  di  rencanakan  sehingga  dapat dipertimbangkan  mana  pekerjaan  yang  aman
terhadap jadwal yang sudah ditentukan dan mana pekerjaan yang harus dikejar agar tidak melenceng jauh dari waktu yang ditentukan.
Setelah  pembuatan Bar  Chart ,  selanjutnya membuat Kurva S menggunakan Microsoft Excel 2016. Berikut ini tampilan Kurva S di korelasikan dengan Gantt Chart dan Network Planning .

## Gambar 15. Kurva S (sumber:  Peneliti, 2022)
Dapat  diketahui  bahwa  waktu  yang  dibutuhkan dalam  Pembangunan  Rumah  Tipe  45    pada penelitian  ini  selama    16  minggu.  Terhitung  dari mulai pengerjaan pada minggu ke 1 terjadi pada 2 minggu terakhir bulan Maret 2021 dan selesai pada minggu ke 16 atau  2 minggu awal bulan Juli 2021. Berdasarkan rekapitulasi item pekerjaan, diketahui Pekerjaan  Persiapan  membutuhkan  waktu  1 minggu,  Pekerjaan Tanah dan Pondasi  2 minggu, Pekerjaan Dinding dan Beton 9 Minggu, Pekerjaan Kuda-kuda  dan Atap 2 minggu, Pekerjaan Kusen dan  Jendela  2  minggu,  Pekerjaan  Plafond      1 Minggu,  Pekerjaan  Instalasi  Listrik  1  minggu, Pekerjaan  Lantai  3  minggu,  Pekerjaan  Sanitasi  2 Minggu,  dan  Pekerjaan  Pengecatan    selama  2 minggu.  Berdasarkan Bar Chart diatas, diketahui bahwa pekerjaan paling lama pengerjaannya terjadi pada Pekerjaan  Dinding dan Beton, yaitu selama 9 minggu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  menghitung RAB  menggunakan  Program Sketchup bantuan ekstensi Quantifier  Pro dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  secara keseluruhan  dalam  Proyek  Pembangunan  Rumah Tipe  45  Di  Teluk  Betung  Kota  Bandar  Lampung membutuhkan  dana  sebesar Rp.  192.228.579 , dengan  waktu  yang  diperlukan  dalam  proyek tersebut selama 16 minggu.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah,  A.  Y.  A.  (2013).  Rancang  Bangun Aplikasi  Rencana  Anggaran  Biaya  dalam Pembangunan Rumah ( Doctoral dissertation ), STIKOM Surabaya.
Brazley, M. D. (2018). Architecture, virtual reality, spatial  visualization,  learning  styles,  and distance  education. International  Journal  of Architecture, Arts and Applications , 4 (2), 10.
Group, W. (2018). Quantifier Pro. Diakses Juni 28,
2022, dari Wahyues Group.
https://www.wahyuesgroup.id/quantifierpro/
Hayati,  N.  I.,  &  Lugi,  D.  (2022).  Evaluasi  Biaya dan  Waktu  dengan  Metode  Earned  Value Management  (Studi  Kasus:  Ruko  Damara Village,  Kel.  Ciparigi,  Kota  Bogor). Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil , 4 (2),
61–65.
https://doi.org/10.32832/komposit.v4i2.3760 Hayati,  N.  I.,  &  Salim,  M.  A.  (2019).  Evaluasi
Biaya  dan  Waktu  dengan  Metode  Earned Value Management (Studi Kasus:
Pembangunan Masjid AL-Hijri 2, Universitas Ibn Khaldun Bogor). Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil , 3 (1), 35–38. https://doi.org/10.32832/komposit.v3i1.3744 Mindsightstudios. (2021). Quantifier Pro. Diakses Juni 28, 2022, dari mindsightstudio:
https://mindsightstudios.com/quantifierpro/
Putra, A. R. P., Winayati, W. & Apriani, W. (2022).
Penerapan  Software  3D  Sketchup  dalam Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Gudang  Water  Treatment  Plant  di  Rasau Kuning Kabupaten Siak. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) , 2 (1), 11-17. Rahmawati,  A.,  &  Namara,  I.  (2021,  November). Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek  dengan  Menggunakan  Nilai  Hasil (Earned  Value).  In Seminar  Nasional Ketekniksipilan,  Infrastruktur  dan  Industri Jasa  Konstruksi  (KIIJK) (Vol.  1,  No.  1,  pp. 247-255).
Sangadji,  S.,  Kristiawan,  S.  A.,  &  Saputra,  I.  K. (2019).  Pengaplikasian  Building  Information Modeling  (BIM)  dalam  Desain  Bangunan Gedung. Matriks  Teknik  Sipil ,  7(4)  220-25. https://doi.org/10.20961/mateksi.v7i4.38475
Sani,  A.  A.  (2020).  Analisis  Biaya  Pekerjaan Struktur  Beton  menggunakan  Metode  AHSP (Studi  Kasus:  Rumah  Tinggal  Tipe  90/72).
Jurnal Arsitektur Purwarupa, 39-46. https://doi.org/10.24853/purwarupa.4.2.39-46
Setiawan, S. I. (2011). Google Sketchup Perangkat Alternatif dalam Permodelan 3D. Ultimatika: Jurnal Teknik Informatika, 6-10. https://doi.org/10.31937/ti.v3i2.298
Soemardi, B. W., Wirahadikusumah, R. D., Abduh, M., & Pujoartanto, N. (2006). Konsep Earned
Value  untuk  Pengelolaan  Proyek  Konstruksi . Institut Teknologi Bandung . https://www.academia.edu/download/465476 39/makalah-earned-value.pdf
National BIM Standar (2020). What Is A BIM ? Retrieved Juni 28, 2022, from National BIM Standard: https://www.nationalbim- standard.org/faqs#faq1