p-ISSN   : 2086-7352
Diterima : 05 Mei 2023 | Selesai Direvisi :  31 Mei 2023 | Disetujui : 09 Juni 2023| Dipublikasikan : Juli 2023 DOI : http://dx.doi.org/10.24853/jk.14.2.83-92 Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia This is an open access article under the CC BY-NC licence ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Pengaruh Tingkat Penerapan BIM 5D terhadap Kinerja Biaya Proyek Konstruksi
Imam Sugeng Santoso 1 , Agus Suroso 1 , dan Mawardi Amin 1
1 Magister Teknik Sipil, Universitas Mercubuana, Jln. Meruya Selatan No 1, Kembangan, Jakarta 11650
Email korespondensi: imamsugengsantoso81@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam konstruksi, risiko biasanya permintaan untuk tambahan waktu, biaya, atau kualitas pekerjaan.  Perselisihan  akan  terjadi  Jika  risiko  tidak  diselesaikan  dengan  baik.  Dalam perkembangan  revolusi  industri  4.0,  kita  dapat  menggunakan  Building  Information Modeling (BIM) untuk meningkatkan efisiensi. BIM adalah tampilan digital mengenai semua informasi bangunan yang telah  terintegrasi dengan periode siklus hidup bangunan. BIM akan  mengoptimalkan  kinerja  proyek  konstruksi.  Di  Indonesia,  beberapa konsultan/kontraktor telah menerapkan BIM dalam proyek konstruksi. Penelitian ini untuk mengetahui  serta  menganalisis  faktor-faktor  pada  proses  penerapan  BIM  5D  yang berpengaruh  terhadap  kinerja  biaya  pelaksanaan  proyek  konstruksi  .  Metode  yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan Q-method dengan  instrumen  penelitian  closed  survey  terhadap  53  kontraktor/konsultan  yang menggunakan BIM. Hasil yang diperoleh dari indikator 5D BIM ada 5 berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek konstruksi.
Kata kunci : BIM, BIM5D, Biaya, Kinerja

## ABSTRACT
In construction, risks are usually requests for additional time, cost, or quality of work. Disputes will occur If risks are not resolved properly. In the development of the industrial revolution 4.0, we can use Building Information Modeling (BIM) to increase efficiency. BIM is a digital display of all building information that has been integrated with the building life cycle period. BIM will optimize  the  performance  of  construction  projects.  In  Indonesia,  several consultants/contractors have implemented BIM in construction projects. This research is to identify and analyze the factors in the process of implementing BIM 5D that affect the cost performance of construction projects. The method used in this research is descriptive method using  the  Q-method  approach  with  a  closed  survey  research  instrument  on  53 contractors/consultants using BIM. The results obtained from the 5D BIM indicators have an effect on the cost performance of construction projects.
Keywords: BIM, BIM5D, Cost, Performance

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  proyek  konstruksi  sering  terkait dengan risiko akibat perubahan kuantitas, kualitas,  spesifikasi,  dan  banyak  masalah lainnya.
Salah satu cara untuk meminimalkan  dampak  dari  risiko  ini adalah  dengan  menanganinya  secara proaktif; itu memungkinkan pihak proyek untuk  memperkirakan  dugaan  potensial dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindarinya [12].
Keterlambatan pekerjaan, variasi pesanan, perubahan  desain,  dan  perubahan  ruang lingkup  pekerjaan  merupakan  penyebab risiko  bagi penyedia jasa dalam pelaksanaan  proyek  konstruksi.  Oleh karena  itu,  penyedia  layanan  dapat menderita  kerugian  karena  risiko.  Risiko didefinisikan  sebagai  tindakan  atau permintaan hak seseorang yang sebelumnya  hilang.  Menurut  Kapuasiana dan  Hardjomuljadi,  risiko  yang  timbul kemudian berkembang menjadi sengketa, penyebab  utamanya  adalah  pengaturan oleh  pengguna  jasa,  khususnya  tentang syarat-syarat umum Kontrak, yaitu karena adanya  keinginan  pengguna  jasa  untuk membuat  kontrak  yang  menguntungkan. kepentingan mereka (sepihak) [14]. Untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi,  manajemen  risiko  konstruksi telah  muncul  sebagai  aspek  penting  dari manajemen proyek konstruksi.
Penyebab  risiko  yang  sering  terjadi  pada penyedia layanan adalah variasi pesanan. Sangat  jarang  proyek  konstruksi  selesai tanpa variasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Perintah Variasi adalah urutan yang  sangat  cocok  dengan  ketentuan klausul adanya variasi Kontrak, umumnya memerlukan bukti tertulis tentang rincian variasi  dimana  pekerjaan  berbeda  dari Kontrak  asli  atau  awal.  Variasi  pesanan memiliki  implikasi  terhadap  biaya  dan waktu.  Terlepas  dari  interpretasi,  ada risiko  karena  muncul  pengurangan volume  asli  dalam  Kontrak.  Terdapat risiko  biaya  tambahan  yang  harus  dan perlu diperhitungkan.
Bila variasi pekerjaan tidak tertangani dengan benar, hal itu akan menjadikan faktor penyumbang  risiko  yang  signifikan.  Pada penelitian  sebelumnya,  pesanan  variasi dikeluarkan  sebagai  perintah  untuk mengubah  desain,  jumlah,  dan  program kerja. Biasanya, majikan akan mengeluarkan  perintah  tertulis  setelah instruksi  lisan  diberikan  di  tempat. Dampak  penting  adalah  risiko  pekerjaan tambahan dan perpanjangan waktu, revisi desain  dan  program  kerja,  dan  pada akhirnya  akan  ada  perubahan  harga
kontrak  baru.  Selain  dampak  di  atas,  ada juga  dampak  lain:  menyelesaikan  hampir semua  masalah  terkait  risiko,  tambahan biaya  tak  terduga,  perpanjangan  waktu, dan kondisi fisik lainnya. [1].
Sekarang  telah  memasuki  era  revolusi industri 4.0 yang ditandai perkembangan teknologi  informasi  untuk  mencapai efisiensi tinggi serta kualitas produk yang lebih optimal. Semua pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  proyek konstruksi harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dengan tetap mempertimbangkan  sumber  daya  alam yang  efektif  serta  efisien.  Salah  satu terobosan teknologi yang dapat mendukung  proyek  infrastruktur  adalah BIM ( Building Information Modelling ). BIM merupakan  representasi  digital  yang berisi  semua  informasi  tentang  elemen bangunan  konstruksi  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  keputusan  dalam siklus hidup bangunan konstruksi. Karena itu,  penerapan  BIM  akan  mempercepat serta  mengurangi  risiko  terhadap  proyek konstruksi, termasuk risiko bagi penyedia layanan.
Peraturan  BIM  sudah  diterapkan  di Indonesia.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang  Pembangunan  Gedung  Negara menjelaskan mengenai keharusan penggunaan  metode  BIM  pada  bangunan gedung  negara  tidak  sederhana,  kriteria luas  tanah  lebih  dari  2000  m 2 dan  lebih dari dua lantai [4].
Pada  tahun  2021,  Peraturan  Pemerintah Nomor  16  Tahun  2021  menjelaskan  tata cara  pelaksanaan  konstruksi  bangunan gedung khususnya bangunan gedung yang padat  teknologi,  wajib  menggunakan metode BIM minimal dimensi kelima dan dilakukan  oleh  penyedia  jasa  sekurang- kurangnya  dengan  klasifikasi  menengah. Melibatkan ahli surveyor kuantitas dalam proyek konstruksi [8].
BIM 5D disebut juga dengan BIM Quantity
Take  Off .  Artinya,  perhitungan  volume pekerjaan dapat dilakukan secara
otomatis,  akurat,  dan  cepat.  Dengan  kata lain,  BIM  5D  adalah  estimasi  biaya menggunakan  model  BIM  dengan  cara menghubungkan  model  3D  ke database estimasi biaya/ cost database [9]. Berbagai dimensi  tingkat  penggunaan  BIM  telah dikategorikan berdasarkan proses tingkat penerapannya. Dimensi BIM  dapat  dibagi menjadi 3 dimensi meliputi ruang, dimensi 4  adalah  waktu  atau  penjadwalan  serta penyortiran,  dimensi  5  yaitu  estimasi biaya,  dan  dimensi  6  merupakan manajemen fasilitas [10].
Beberapa penyebab risiko yang ditimbulkan  oleh  penyedia  jasa  sering terjadi  pada  proyek  konstruksi,  seperti keterlambatan pekerjaan, variasi pesanan, perubahan  pada  desain,  dan  perubahan pada  ruang  lingkup  pekerjaan.  Jika  tidak diselesaikan  dengan  benar,  maka  akan menimbulkan
perselisihan. Namun, dengan  memanfaatkan  BIM,  kita  bisa mengurangi kejadian ini dengan menerapkan BIM diawal proyek. Penelitian  sebelumnya  menggambarkan konflik  yang  mempengaruhi  kinerja proyek,  menyoroti  pentingnya  variabel dalam  kinerja  untuk  mengoptimalkan proyek  [13].  Mitigasi  kinerja  merupakan faktor  penting  dalam  keberhasilan penyelesaian  suatu  proyek  konstruksi. Karena  pengaruh  yang  signifikan  dari kinerja  proyek  konstruksi,  berbagai penelitian telah menyelidiki penyebabnya adalah biaya, mutu dan waktu konstruksi [13].  Mitigasi  kinerja  dapat  menganalisis penyebab  utama  terjadinya  konflik, seperti  kontrak  tidak  jelas,  perbedaan interpretasi kontrak, serta alokasi risiko.
BIM  adalah  inovasi  dalam  manajemen strategis  baru,  dan  sangat  perlu mempertimbangkan  aspek  hukum  ketika merancang  dasar  kontrak  BIM.  Strategi tersebut  kemudian  dikonsolidasikan  ke dalam kerangka konseptual untuk validasi data  model  untuk  melindungi  data  dari kemungkinan  kehilangan,  korupsi,  serta manipulasi [16].
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  menganalisis  faktor-faktor  apa  saja
pada  proses  penerapan  BIM  5D  yang berpengaruh  terhadap  kinerja  biaya pelaksanaan  proyek  konstruksi.  Namun penelitian  ini  terbatas  pada  pembahasan BIM  5D  yang  digunakan  oleh  kontraktor dan konsultan dan lingkup pekerjaan yang akan  diteliti  terbatas  pada  Pekerjaan Pembangunan  Gedung  yang  merupakan scope  pekerjaan  yang  sudah  banyak menerapkan BIM.

## 2. METODE PENELITIAN
Proses  penelitian  dilakukan  secara bertahap  melalui  studi  pendahuluan dengan  mengidentifikasi  masalah  dan teori-teori  yang  ada.  Kemudian  muncul judul  yang  akan  dijadikan  penelitian. Hipotesis  penelitian  dilakukan  untuk mencapai  tujuan  penelitian.  Metode penelitian yang digunakan dilakukan.
Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian digunakan  analisis  data  metode  Q  untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

## Variabel penelitian
Berdasarkan  Gambar  1,  penelitian  ini memiliki tiga belas variabel bebas (X) dan satu  variabel  terikat  (Y).  Variabel  terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau tergantung pada pentingnya variabel lain. Variabel Independen adalah variabel yang  menyebabkan  munculnya  atau berubahnya variabel dependen.
Gambar 1. Variabel Penelitian

## Instrumen penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengukur serta menentukan analisis data dilakukan  dengan  menggunakan  angket tertutup  dengan  penilaian  skala  likert.
Instrumen  penelitian  yang  digunakan untuk pengukuran bertujuan memperoleh hasil  atau  data  akurat  sehingga  tiap instrumen  diharuskan  mempunyai  skala [19].  Kerangka  instrumen  diperlukan sebagai  pedoman  dalam  merumuskan butir-butir instrumen. Kerangka instrumen harus mencakup ruang lingkup materi  variabel  penelitian.  Instrumen penelitian  akan  dijelaskan  dalam  tabel.
Seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1, item pertanyaan didasarkan pada literatur tentang  indikator  untuk  Variabel  X. Kerangka  dalam  kinerja  biaya  proyek konstruksi  dibatasi  oleh  penambahan biaya SDM, penambahan biaya atas hilang produktifitas,  penambahan  biaya    atas overhead dan  keuntungan,  seperti  yang ditunjukkan pada Tabel 2.

## Tabel 1. Instrumen BIM 5D ( Variabel X )
Indikator Kode Butir Pernyataan Pemodelan konsep real time dan perencanaan biaya X1.1 Kontraktor  dapat  membuat  perkiraan  biaya  yang  akurat  karena  jumlah komponen bangunan dapat diidentifikasi secara akurat dari model. X1.2 BIM 5D menampilkan pemodelan konsep perencanaan biaya serta biaya aktual X1.3 Jika perkiraan biaya akurat, maka risiko dan kerugian atau miskomunikasi lebih kecil. Eksrtak kuantitas untuk mendukung detil estimasi biaya X2.1 Perkiraan  biaya  terkait  dengan  pekerjaan  dan  waktu,  proses  penghitungan sumber daya lebih cepat, sehingga mengurangi potensi risiko karena keuangan atau perubahan yang sering terjadi X2.2 Perhitungan  estimasi  biaya  cepat  akan  mempermudah  dalam  pengambilan keputusan Trade verification dari model pabrikan X3.1 BIM 5D dapat merepresentasikan akurat banyak material yang digunakan dan kapan dibutuhkan, perkiraan biaya menjadi lebih terperinci serta akurat. X3.2 BIM 5D membantu pemilihan material serta proses implementasi guna menjaga legalitas proyek. Beberapa area terpenting  dapat  diperiksa meliputi: Struktur serta MEP Value engineering X4.1 BIM  5D  dapat  menganalisis  biaya  serta  fungsionalitas  secara  bersamaan, menganalisis value engineering menjadi lebih sederhana X4.2 BIM  5D  membantu  dalam  pengembangan  rekayasa  nilai  meliputi:  Visualisasi, Ekstraksi Kuantitas Solusi pre- fabrication X5.1 Menggunakan  BIM  5D  di  area  penting  seperti  Sistem  MEP,  struktur  serta arsitektur yang unik dapat dibuat di luar site / offsite X5.2 BIM 5D mengefektifkan dalam proses prefabrikasi sehingga bisa mewujudkan konsep konstruksi ramping Model kondisi eksisting X6.1 Konsep  BIM  3D  memvisualisasikan  konstruksi  untuk  mengurangi ketidakpastian, menyelesaikan masalah dan menganalisis potensi risiko mutu X6.2 Penggunaan  GPR  ( Ground  Penetration  Radar )  untuk  pencitraan  permukaan bawah  dalam  mensurvei  sub-permukaan  untuk  menyelidiki  utilitas  bawah tanah seperti beton, aspal, logam, pipa, kabel atau pasangan bata.
Model logistic dan Safety X7.1 Meminimalisir  potensi  ketidaksesuaian  spesifikasi  material  dan  bahan  pada perencanaan dan pelaksanaan konstruksi X7.2 Validasi prosedur K3 secara virtual dan interaktif dapat divisualisasikan dengan model 3D sehingga dapat mencegah potensi risiko yang akan terjadi. X7.3 BIM 3D memberikan informasi spesifikasi bahan dan material bangunan yang dapat divisualisasikan secara nyata. Animasi, rendering, walktrough X8.1 Merepresentasikan model bangunan dan informasi bangunan dengan model 3D bagi semua pihak yang terkait dalam proyek. X8.2 BIM 3D dapat menyajikan Animasi, rendering, walktrough proyek. BIM Pre- Pabrikasi X9.1 Mendeteksi clash detection antara pekerjaan struktur, mekanikal,elektrikal X9.2 Menyajikan  informasi  pre-fabrication  sehingga  meminimalkan  adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan X9.3 Manajemen  BIM  3D  lebih  efisien  karena  berpusat  pada  1  model  informasi
Indikator Kode Butir Pernyataan sehingga dapat meminimalisir konflik antar pihak terkait. X9.4 Konsep BIM 3D dapat menjadikan pertukaran informasi antar disiplin ilmu yang berbeda menjadi lebih cepat. Laser accurate BIM driven field layout X10 Menyajikan field  layout dan civil  data dengan  3D  laser scanning menjadikan informasi  lebih  akurat  dan  efisien  sehingga  dapat  dijadikan  bukti  jika  terjadi potensi risiko mutu konstruksi Simulasi dan tahapan proyek X11.1 Semua tahapan kemajuan dan kegiatan konstruksi selama masa proyek dapat dilihat oleh seluruh pihak yang terkait dalam proyek X11.2 Menyajikan simulasi tahapan proyek yang terintegrasi dari model 3D sehingga dapat mengidentifikasi keterlambatan yang mungkin terjadi Mempelajari penjadwalan X12.1 Proses konstruksi menjadi lebih cepat berkat peningkatan manajemen logistik, alur kerja konstruksi yang lancar, dan pengurangan potensi risiko penundaan dalam pengelolaan material X12.2 Keterkaitan antar pekerjaan dapat dikontrol dan dikendalikan dengan baik X12.3 Potensi risiko waktu dapat diketahui karena critical point dapat terdeteksi X12.4 Menunjukan  jalur  kegiatan  kritis  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menjaga penyelesaian proyek X12.5 Membantu mengidentifikasi perbedaan antara waktu penyelesaian proyek yang direncanakan dan waktu sebenarnya X12.6 BIM 4D dapat membuat jadwal realistis tiap komponen sesuai dengan jadwal kerja pelaksanaan. Validasi visual untuk persetujuan pembayaran X13.1 Semua pihak yang terlibat dalam proyek dapat berkolaborasi dalam perencanaa keuangan sampai dengan mendapatkan persetujuan akhir X13.2 Memvisualisasikan validasi persetujuan pembayaran per tahapan proyek

## Tabel 2. Instrumen Kinerja Biaya Proyek Konstruksi ( Variabel Y )
Indikator Kode Butir Pernyataan Penambahan biaya SDM Y1.1 Penambahan biaya SDM akibat scope pekerjaan bertambah Y1.2 Biaya SDM naik karena kondisi lapangan tidak sesuai rencana awal Y1.3 Penambahan SDM karena diperlukan kualitas yang lebih tinggi Penambahan biaya atas hilang produktifitas Y1.4 Produktifitas dibawah rencana mengakibatkan penambahan biaya Y1.5 Produktifitas diatas rencana mengakibatkan penurunan biaya Y1.6 Produktifitas  meningkat  dengan  menggunakan  peralatan  dan  teknologi terbaru Penambahan biaya atas overhead dan keuntungan Y1.7 Biaya overhead sesuai dengan penambahan produktifitas kinerja proyek Y1.8 Penambahan keuntungan dengan peningkatan produktifitas dan percepatan waktu proyek

## Teknik pengumpulan data
Kuesioner dibagikan kepada 53 kontraktor/konsultan yang telah menggunakan  metode  BIM  khususnya pada  proyek  gedung  bertingkat.  Jumlah pertanyaan  adalah  19.  Dengan  skala penilaian  Likert,  dimana:  Sangat  Tidak Setuju  =  1,  Tidak  Setuju  =  2,  Netral  =  3, Setuju = 4 dan Sangat Setuju = 5.
Pengambilan sampel menggunakan metode non-random expert sampling , yaitu pemilihan  sampel  secara  non-random, tentunya dengan responden yang dipercaya  penulis  sebagai  orang  yang mempunyai  keahlian  yang  sesuai  dalam penelitian.

## Uji validitas dan reliabilitas
Pernyataan kuesioner disebarkan melalui google  form  dengan  alternatif  jawaban yang diberikan menggunakan skala likert.
Keluaran dari kuisioner tersebut kemudian  diolah  menggunakan software IBM SPSS 23. Pada tahap pengolahan data kuantitatif,  yang  dilakukan  diawal  adalah menguji validitas serta reliabilitas data.
Uji  validitas  menggunakan Software IBM SPSS  23  dan  hasil  validasi  variabel  diuji dengan  membandingkan  antara  r  hitung dengan r tabel. R tabel pada 0,05 dengan derajat  kebebasan  df  =  (N-2),  dalam penelitian  ini  jumlah  responden  N  =  53 sampai df = 51. R (0,05; 51) pada uji satu arah  =  0,2746.  Pengambilan  Keputusan: bila r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka  variabel  tersebut  valid.  Sedangkan bila  r  hitung  variabel  atau  r  hitung  <  r tabel,  maka  variabel  tersebut  tidak  valid. Dari semua hasil yang diperoleh, variabel dinyatakan valid.
Berikut  adalah  Hasil  dari  uji  reliabilitas menggunakan Software IBM SPSS 23. Dari hasil  yang  diperoleh,  semua  nilai Alpha Cronbach adalah  0,70  atau  >  0,60;  dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini reliabel.

## Metode analisis
“Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul.” Berdasarkan pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  analisis  data  dilakukan  untuk mengolah  data  menjadi  informasi  yang dapat  dipahami  [2].  Mudah  dan  berharga untuk  menjawab  permasalahan  yang berkaitan  dengan  kegiatan  penelitian. Metode  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.
Dalam  penelitian  ini  instrumen  angket yang  telah  divalidasi  ahli  telah  dilakukan uji  korelasi  Kendall ’s -tau  untuk  masing- masing  indikator  pada  BIM  5D  terhadap kinerja biaya proyek konstruksi. Penguujian korelasi Kendall's-tau diproses menggunakan  software  IBM  SPSS  23.
Kemudian,  analisis  data  penelitian  yang diperoleh dari uji korelasi tau Kendall yang outputnya berupa statistik, akan dibandingkan dengan pendapat penelitian sebelumnya.  Proses  ini  adalah  metode-Q, proses  analisis  jalan  tengah  antara kualitatif  dan  kualitatif,  diubah  menjadi faktor terstruktur [7].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian, jumlah responden yang diperlukan  untuk  melengkapi  kuesioner terdiri dari penyedia jasa (konsultan serta kontraktor), khususnya yang menggunakan  BIM  pada  proyek  gedung bertingkat,  sebanyak  53  responden.  Data diperoleh  dari  lima  perusahaan  yang menggunakan BIM.
Gambaran Umum Responden Responden berdasarkan profil jabatan;
BIM Expert : 2 BIM Koordinator : 10 BIM Engineer : 13 BIM Modeler : 18 BIM Staf : 10 Responden sesuai jenis kelamin; • Laki-laki : 46
• Perempuan : 7 Responden sesuai tingkat Pendidikan; D3 : 3 S1 : 37 S2 : 13 S3 : 0 Kemudian sebaran responden berdasarkan lama bekerja; • Kurang dari (< 1 tahun)  : 0
• Antara (1-5 tahun)
: 13 • Antara (5-10 tahun) : 31
• Lebih dari (> 10 tahun)   : 9
Uji korelasi Kendall-tau Uji korelasi tau Kendall menggunakan uji korelasi parsial yang dihitung menggunakan  program  IBM  SPSS  23.
Koefisien korelasi Kendall-tau merupakan salah  satu  variabel  yang  diperingkat (diurutkan),  yaitu  variabel  X  saja  atau variabel Y dalam hal ini biasanya variabel X.  Sebagai  perbandingan,  variabel  Y  akan dilihat  apakah  nilai  variabel  Y  searah (konkordan)  atau berlawanan (sumbang) dengan variabel X yang diurutkan. [5].
Ketentuan  dalam  pengujian  tau  Kendall sebagai berikut:
a. Bila  nilai  signifikansi  <  0,01  berarti korelasi  sangat  signifikan,  hipotesis diterima;
b. Bila  nilai  signifikansi  <  0,05  berarti korelasi tersebut signifikan, hipotesis diterima;
c. Bila  nilai  signifikansi  >  0,05  maka korelasi  tidak  signifikan,  hipotesis ditolak.
Sifat korelasinya akan sangat menentukan arah kedekatan korelasi yang dijelaskan:
a. Nilai < 0,25 berarti korelasinya lemah;
b. Nilai  >  0,26  -  0,5  berarti  korelasinya cukup kuat;
c. Nilai  >  0,51  -  0,75  berarti  korelasi kuat;
d. Nilai 0.76-1 berarti korelasinya solid

## 4. KESIMPULAN
Hasil dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh  Tingkat  Penerapan  BIM  5D terhadap Kinerja Biaya Proyek Konstruksi. Setelah  melalui  sistematika  penulisan serta  analisis  data  statistik  supaya  dapat menjawab  tujuan  dari  penelitian,  maka diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
Faktor-faktor pada proses penerapan BIM 5D  yang  berpengaruh  terbesar  terhadap kinerja biaya pelaksanaan proyek konstruksi meliputi:
a. Pemodelan  konsep  real  time  dan perencanaan biaya (X1)
b. Ekstrak  kuantitas  untuk  mendukung detil estimasi biaya (X2)
c. Trade verification dari model pabrikan (X3)
d. Value engineering (X4)
e. Solusi pre-fabrication (X5).
Tingkat  pengaruh  penerapan  BIM  5D terhadap kinerja biaya proyek konstruksi dari  hasil  penelitian  nilai  R-squared  (R2) 92,298%  bahwa  nilai  R-squared  diatas 75%  termasuk  ke  dalam  kategori  kuat. Dari  hasil  perhitungan  diketahui  bahwa pada variabel X5 tingkat pengaruh sebesar 37%, variabel X1 sebesar 23%, variabel X4 sebesar 14% , variabel X2 bernilai negatif 8%  dan  X3  bernilai  10%.  Maka  dapat disimpulkan bahwa Solusi pre-fabrication (X5) merupakan indikator BIM yang paling berpengaruh  terhadap  kinerja  biaya proyek konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Afsari, K. 2012. Building Information Modeling  in  Concept  Design  Stage. ResearchGate.
[2]  Alavi H, Bortolini R, Forcada N. BIM- based  decision  support for  building condition assessment. Autom Constr. 2022;135(July
2021):104117. doi:10.1016/j.autcon.2021.104117 [3]  Alvanchi A, TohidiFar A, Mousavi M, Azad R, Rokooei S. A critical study of the existing issues in manufacturing
maintenance  systems:  Can  BIM  fill the gap? Comput Ind. 2021;131:103484. doi:10.1016/j.compind.2021.10348 4
[4]  Arikunto. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik.  PT. Rineka Cipta. Jakarta.
[5]  Borges Viana VL, Marques Carvalho MT. Prioritization of risks related to BIM  implementation  in  brazilian public  agencies  using  fuzzy  logic.  J Build Eng. 2021;36(June 2020):102104. doi:10.1016/j.jobe.2020.102104 [6]  Charef  R.  The  use  of  Building Information Modelling in the circular economy  context:  Several  models and  a  new  dimension  of  BIM  (8D). Clean  Eng  Technol.  2022;7:100414. doi:10.1016/j.clet.2022.100414
[7]  Chen Y, Cai X, Li J, Zhang W, Liu Z. The values  and  barriers  of  Building Information Modeling (BIM) implementation combination evaluation in smart building energy and  efficiency.  Energy  Reports.
2022;8:96-111.
doi:10.1016/j.egyr.2022.03.075 [8]  Huzaimi  Abd  Jamil  Ahmad  & Mohamad Syazli Fathi 2020. Enhancing  BIM-Based  Information Interoperability: Dispute Resolution from Legal and Contractual Perspectives.  American  Society  of
Civil Engineers.
[9]  Indraprastha, Aswin., dan Tim. 2018. Panduan  BIM  Adopsi  BIM  dalam Organisasi. Institut BIM Indonesia.
[10]  Kumar,  Ranjit.  2019.  Research Methodology. Fifth Edition. E-Book.
[11]  Li  L,  Yuan  J,  Tang  M,  Xu  Z,  Xu  W, Cheng  Y.  Developing  a  BIM-enabled building lifecycle management system for owners: Architecture and case  scenario.  Autom  Constr.
2021;129(June):103814. doi:10.1016/j.autcon.2021.103814
[12]  Pelatihan  Perencanaan  Konstruksi dengan  Sistem  Teknologi  Building Information  Modeling  (BIM).  2018. Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan Sumber  Daya  Air  dan  Konstruksi, BPSDM, Kementerian PUPR.
[13]  Pradeep  Kumar  &  Dr.  Om  Prakash. 2017.  The  Role  of  Laser  Scanning Technology  Lidar  Scanning  and Building  Information  Modeling  in Building Construction. International Journal  Of  Engineering  Sciences  & Research Technology.
[14]  PT.  PP  (Persero)  Tbk.  2019.  Digital Mapping  as  A  Civil.  Paparan  dalam Workshop  Penerapan  Teknologi Building Information Modeling.
[15]  Rad  MAH,  Jalaei  F,  Golpour  A, Varzande  SSH,  Guest  G.  BIM-based approach to conduct Life Cycle Cost Analysis of resilient buildings at the conceptual  stage.  Autom  Constr. 2021;123(October  2020):103480. doi:10.1016/j.autcon.2020.103480 [16]  Risnu,  Rangga.  2016.  Implementasi Otomatisasi Konstruksi pada Industri  Konstruksi  di  Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya. [17]  Seo,  Wonkyoung.,  &  Youngcheol Kang. 2020. Performance Indicators for the Claim Management of General Contractors.  American  Society  of Civil Engineers.
[18]  Shaari,  Nassiriah.,  Nurul  Idayu Amran.,  Aeni  Zuhana  Saidin.,  & Muhammad  Khairul  Munawwar
Ismail.  2019.  A  Design  and Development of a Building Environment 6D-Walkthrough. International  Journal  Of  Interactive Digital Media. [19]  Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
[20]  Usman Fathoni., Nur Adibah
Jalaludi.,  &  Sumi  Amarjena  Hamim. 2018. Value Engineering in Building Information  Modeling  for  Cost
Optimization  of  Renocation  Works: Case  Study.  Universitas  Tenaga Nasional Malaysia. Kajang
[21]  Wang L, Li W, Feng W, Yang R. Fire
risk assessment for building
operation and maintenance based on
BIM  technology.  Build  Environ. 2021;205(July):108188. doi:10.1016/j.buildenv.2021.10818 8
[21]  Zhou, W., Whyte, J. &Sacks, R. 2012. Construction  Safety  an  Digital Design:  A  review.  Automation  in Construction.
[22]  Zhuang  D,  Zhang  X,  Lu  Y,  et  al.  A performance  data  integrated  BIM framework  for  building  life-cycle energy efficiency and environmental optimization  design.  Autom  Constr. 2021;127(December  2020):103712. doi:10.1016/j.autcon.2021.103712