## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT BERAT PADA SUATU PROYEK KONSTRUKSI
(Studi Kasus : Pembangunan Kolam Retensi Wilayah Sirnaraga – Kota Bandung)
Syapril Janizar 1 Aldy Ardianto 2
1 Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti sjanizar@yahoo.com & aldyardianto@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  need  to  observe  and  analyze  the  efficiency  of  using  heavy equipment  in  the  retention  pond  construction  project  in  the  Sirnaraga  area.  The  purpose  of  this study  was to  determine the production capacity of heavy equipment  used, the efficiency factor of heavy equipment and to analyze the effect of the efficiency factor on the production capacity of heavy equipment.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  analytic  method  which  focuses  on  solving actual problems, where the data collected, compiled, explained and analyzed. The results showed that the production capacity of heavy equipment for excavators was 52.14 m3/hour, dump truck was 11.60  m3/hour,  stamper  was  540.00  m3/hour,  vibrator  concrete  was  750  m3/hour,  portable  concrete mixer pump  was 83 m3/hour, and hydraulic truck crane of  10.384  tons/hour; efficiency factor of heavy equipment  for excavator is 0.83 (good operating condition), dump truck is 0.80 (medium), stamper  is  0.81  (good),  vibrator  concrete  is  0.83  (good),  portable  concrete  mixer  pump  is  0.83 (good), and hydraulic truck crane 0.83 (good); The greater the production capacity of each unit of heavy  equipment,  the  higher  the  efficiency  factor  of  the  heavy  equipment  obtained  with  good operating conditions. Vice versa, if the production capacity is small, the efficiency factor value of the heavy equipment used will also be small.
Keywords: Heavy equipment, Production capacity, Efficiency factor.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  perlunya  dilakukan  pengamatan  dan  analisa  terhadap  efisiensi penggunaan  alat  berat  pada  proyek  pembangunan  kolam  retensi  di  wilayah  Sirnaraga.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas produksi alat berat yang digunakan, faktor efisiensi alat berat serta menganalisis pengaruh faktor efisiensi terhadap kapasitas produksi alat berat. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analitik  yang  berfokus  pada pemecahan  masalah-masalah  aktual,  dimana  data  yang  dikumpulkan,  disusun  dijelaskan  dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas produksi alat berat untuk excavator sebesar 52,14 m3/jam, dump truck sebesar 11,60 m3/jam, stamper sebesar 540,00 m3/jam, beton vibrator sebesar 750 m3/jam, portable concrete mixer pump sebesar 83 m3/jam, dan hydraulic truck crane sebesar  10,384  ton/jam;  faktor  efisiensi  alat  berat  untuk  excavator  sebesar  0,83  (kondisi  operasi baik), dump truck sebesar 0,80 (Sedang), stamper sebesar 0,81 (baik), beton vibrator sebesar 0,83 (baik), portable concrete  mixer pump sebesar 0,83 (baik), dan  hydraulic truck crane sebesar 0,83 (baik); Semakin besar kapasitas produksi yang dihasilkan dari alat berat setiap unitnya, maka faktor efisiensi alat  berat  yang didapatkan akan semakin tinggi dengan kondisi operasi  baik. Begitupun sebaliknya, jika kapasitas produksi kecil, maka nilai faktor efisiensi alat berat yang digunakan juga akan kecil.
Kata Kunci: Alat berat, Kapasitas produksi, Faktor efisiensi.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini proyek konstruksi berkembang dengan semakin besar dan rumit baik  dari  segi  fisik  maupun  biaya  (Setiawan  &  Janizar,  2021).  Setiap  proyek
memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga ada permasalahan yang sama namun membutuhkan  penyelesaian  yang  berbeda  (Rahmanto  &  Janizar,  2019).  Hal  ini dibutuhkan  suatu manajemen  proyek  mulai  dari  fase  awal  proyek  hingga  sampai dengan fase selesainya proyek (Setiawan & Janizar, 2021).
Dengan  meningkatnya  peningkatan  kompleksitas  proyek  dan  semakin langkanya  sumberdaya  maka  sangat  dibutuhkan  peningkatan  sistem  pengelolaan proyek secara baik dan terintegrasi (Setiawan & Janizar, 2021). Salah satu faktor penting  dalam  pengerjaan  suatu  proyek  adalah  penggunaan  alat  berat.  Pekerjaan proyek  pembangunan  erat  berkaitan  dengan  penggunaan  alat  berat  pada  setiap tahapan dan proses konstruksi. Peranan alat berat sangat penting untuk menunjang keberhasilan  pembangunan,  sehingga  menghasilkan  pekerjaan  yang  efektif  dan efisien (Octavia et al ., 2022).
Pemilihan  alat  berat  pada  proyek  pembangunan  dilakukan  secara  tepat sesuai  dengan  fungsinya,  sehingga  proyek  dapat  berjalan  dengan  optimal  (Surya Miharja et  al .,  2021).  Pencapaian  target  dan  pekerjaan  yang  optimal  tentu dilandaskan pada faktor yang mempengaruhi pekerjaan alat berat yang digunakan. Faktor  yang  dibahas  adalah  biaya,  waktu  dan  kapasitas  produksi  alat  berat  yang dihasilkan serta faktor efisiensi dari alat berat yang digunakan (Elvira Handayan, 2015).
Proyek  pembangunan  kolam  retensi  dilakukan  dengan  tujuan  mengatasi permasalahan bencana banjir di wilayah Sirnaraga. Kolam retensi berfungsi untuk menyimpan  dan  menampung  air  sementara  dari  saluran  pembuangan  sebelum dialirkan  ke  sungai.  Sehingga  dapat  menjadi  sistem  pengendalian  banjir  yang berwawasan lingkungan untuk mengoptimalkan resapan (Udiana et al ., 2020).
Pelaksanaan  proyek  pembangunan  kolam  retensi  di  wilayah  Sirnaraga didominasi  oleh  penggunaan  alat  berat.  Pelaksanaan  suatu  proyek  tidak  jarang menghadapi  kendala.  Penggunaan  dan  pemilihan  alat  berat  yang  kurang  sesuai dengan  kondisi  di  lapangan  dapat  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  diinginkan (Elvira  Handayan,  2015).  Oleh  karena  itu  proyek  pembangunan  kolam  retensi menjadi  salah  satu  pekerjaan  yang  menuntut  kapasitas  produksi  alat  berat  yang optimal. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengamatan dan analisa terhadap efisiensi penggunaan alat berat pada proyek pembangunan kolam retensi di wilayah Sirnaraga.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Alat Berat
Alat  berat  merupakan  faktor  terpenting  dalam  proyek,  terutama  proyek konstruksi  dan  pertambangan  serta  kegiatan  skala  besar  lainnya.  Alat  berat merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  menunjang  aktivitas  manusia.  Tujuan penggunaan alat berat adalah untuk memudahkan orang dalam bekerja, lebih mudah mendapatkan hasil yang diharapkan, dan waktu kerja yang relatif singkat (Luis & Moncayo, 2008).

## 2.2 Fungsi dan Cara Kerja Alat Berat
2.2.1 Alat Penggali dan Alat Pemuat – Excavator
Alat  ini  dirancang  agar  dapat  berfungsi  sebagai  penggali,  pengangkat
sekaligus  pemuat  tanpa  berpindah  tempat  (Soemardikantmodjo,  2003).  Dalam menjalankan fungsinya tersebur, excavator mengandalkan tiga bagian utama dari badan alat (Wilopo, 2009), yaitu: Revolving unit, merupakan bagian atas yang dapat berputar; Travel  unit, merupakan  bagian  bawah  untuk  gerak  maju,  mundur  dan jalan; Attachment  unit ,  merupakan  perlengkapan  yang  dapat  diganti  sesuai kebutuhan. Attachment tersebut antara lain , dipper shovel, backhoe, dragline dan clamshell (Putra & Nugraheni, 2018) .
2.2.2 Alat Pengolah Lahan – Bulldozer Bulldozer biasa  digunakan  pada  pekerjaan  seperti  mendorong  tanah, menggusur  tanah  ( dozer ),  membantu  pekerjaan  alat-alat  muat,  dan  pembersihan lokasi ( land clearing ) (Asniko et al ., 2018). Pada dasarnya bulldozer menggunakan traktor  sebagai  penggerak  utama  yang  dilengkapi  dengan dozer  attachment (Anisari, 2018).
2.2.3 Alat Pemadat Tanah – Vibration roller
Proses  pemadatan  tanah  merupakan  kegiatan  untuk  mengurangi  adanya rongga  antar  partikel  tanah  dan  pengurangan  volume  tanah  (Putra  &  Nugraheni, 2018). Alat yang biasa digunakan pada pekerjaan pemadatan ialah vibration roller , hal  ini  disebabkan  karena vibration  roller mempunyai  efisiensi  pemadatan  yang sangat baik.
2.2.4 Alat Pengangkut Material – Dump Truck Dump  truck dirancang  agar  dapat  menjalankan  fungsi  mengangkut  material (Saefudin et al. , 2016) dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh, baik pada medan jalan datar, tanjakan ataupun turunan (Asniko et al ., 2018).

## 2.3 Faktor Efisiensi Alat Berat
Rumus menentukan faktor efisiensi alat berat Excavator menurut Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  11/PRT/M/2013  tentang  Pedoman  Analisis  Harga Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum.  Pedoman  ini  merupakan pengembangan dari Panduan Analisis Harga Satuan (PAHS) yang dikeluarkan oleh Direktorat  Jenderal  Bina  Marga  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Nomor 0081/BM/2008  Edisi  Desember  2010,  Analisis  Biaya  Konstruksi  (ABK)  yang diprakarsai  oleh  Pusat  Litbang  Permukiman  yang  dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2008, dan Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang disusun Pusat Litbang Sumber Daya Air.

## 2.4 Proyek Kolam Retensi
Proyek  kolam  retensi  dilaksanakan  sebagai  salah  satu  tindakan  pencegahan banjir yang ditunjukan untuk mereduksi banjir (Anisarida & Fuad, 2021).  Kolam retensi  merupakan  penampungan  sementara  limpasan  air  hujan  yang  kemudian diserapkan ke dalam tanah sehingga genangan air atau bahkan banjir dapat dihindari (Udiana et  al .,  2020).  Kolam  retensi  membantu  mengurangi  limpasan  banjir, menyaring polusi, dan meningkatkan pasokan air tanah (Awan et al ., 2017).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitik  yang  berfokus  pada pemecahan  masalah-masalah  aktual,  dimana  data  yang  dikumpulkan,  disusun dijelaskan dan dianalisis (Sari et al. , 2016).

## 3.1 Lokasi Penelitian
Proyek  pembangunan  kolam  retensi  berlokasi  di  Pemukiman  Warga Sirnaraga,  Kelurahan  Padjajaran,  Kecamatan  Cicendo  Kota  Bandung.  Waktu pelaksanaan  selama  150  hari  kalender,  waktu  pemeliharaan  selama  274  hari kalender. Awal pelaksanaan 25 Juni 2018 hingga akhir pelaksanaan 28 November 2018.

## 3.2 Organisasi Proyek
Konsultan Perencana : PT. NOUTAMA REVA PRIMA Konsultan Pengawas : PT. SYAPRIL JANIZAR Kontraktor Pelaksana : PT. MURNI 3.3 Diagram Alir Penelitian
Gambar  3.1 Diagram Alir Penelitian
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Metode Perhitungan

## 4.1.1 Kapasitas Produksi (Q)
Kapasitas produksi alat berat pada umumnya dinyatakan dalam m³ per jam.

## Excavator
Kapasitas produksi excavator dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (Rocmanhadi, 2003) :
Keterangan Q = Produksi per jam (m³/jam). Q = Produksi per siklus (m³). E = Efisiensi kerja. Cm = Waktu gali + (2 x waktu putar) + waktu buang Dump Truck
Produksi  per  jam  total  dari  beberapa dump  truck yang  mengerjakan pekerjaan  yang  sama  secara  simultan  dapat  dihitung  dengan  rumus  berikut  ini (Rocmanhadi, 2003) :
Keterangan
P = Produksi per jam (m³/jam). C = Kapasitas dump truck (m³). Cm = Waktu siklus dump truck (menit). E = Efisien kerja dump truck. Stamper
Kapasitas produksi stamper dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (Rocmanhadi, 2003) :
Keterangan
Q = Produksi per jam (m³/jam).
W = Lebar pemadatan dalam satu laluan. L = Tebal lapisan (inch atau mm). S = Kecepatan rata – rata (mph atau km/jam). P = Jumlah pass yang diperlukan untuk kepadatan tertentu. Beton Vibrator
Produksi  alat  tergantung  pada  kapasitas  dan  waktu  siklus  alat.  Kapasitas produksi beton  vibrator dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  dasar  untuk mencari kapasitas produksi alat adalah (Frederika & Rai Widhiawati, 2017) :

## Portable Concrete Mixer Pump
Kapasitas produksi Portable Concrete Mixer Pump dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (Rocmanhadi, 2003) :
Keterangan Q = Kasitas produksi (m 3 /jam) Et = Efisiensi kerja pixer pump Cmt = Waktu siklus (menit) Hydraulic Truck Crane
Produksi Hydraulic Truck Crane dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (Rocmanhadi, 2003) :
Keterangan
Ct = Total waktu siklis (menit)

## 4.1.2 Faktor Efisiensi Alat Berat (Fa)
Rumus menentukan faktor efisiensi alat berat Excavator menurut Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  11/PRT/M/2013  tentang  Pedoman  Analisis  Harga Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum.  Pedoman  ini  merupakan pengembangan dari Panduan Analisis Harga Satuan (PAHS) yang dikeluarkan oleh Direktorat  Jenderal  Bina  Marga  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Nomor 0081/BM/2008  Edisi  Desember  2010,  Analisis  Biaya  Konstruksi  (ABK)  yang diprakarsai  oleh  Pusat  Litbang  Permukiman  yang  dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2008, dan Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang disusun Pusat Litbang Sumber Daya Air.
Excavator
Keterangan :
Q = Kapasitas Produksi (m 3 /jam) V = Kapasitas bucket (m 3 ) Fb = Faktor bucket Fa = Faktor efisiensi alat Fv = Faktor konversi Ts = Waktu siklus
Dump Truck

## Stamper
Q = Kapasitas produksi Dump truck (m³/jam)
V = Kapasitas bak (ton)
Fa = Faktor efisiensi alat
D = Berat isi material (lepas, gembur) (ton/m³)
Keterangan Fa     = Faktor efisiensi alat Q      = Kapasitas produksi (m³/jam)
b = Lebar efektif pemadatan (m)
v = Kecepatan rata-rata alat
n = Jumlah lintasan
1000  = Perkalian dari km ke m
Beton Vibrator
Keterangan :
Fa = Faktor efisiensi alat
Q = Kapasitas produksi (m³/jam)
n = Jumlah lintasan
b = Lebar efektif pemadatan (m)
v = Kecepatan rata-rata alat (km/jam)
t = Tebal hamparan (m)
Portable Concrete Mixer Pump
Keterangan
Q = Kapasitas produksi (m³ /jam) V atau Cp  = Kapasitas mencampur; diambil 1,0 m³ Fa = Faktor efisiensi alat Ts = Waktu siklus (menit); Hydraulic Truck Crane
Keterangan :
Q = Kapasitas produksi (m³ /jam)
Ts = Waktu siklus (menit)

## 4.1.3 Jumlah Kebutuhan Alat dan Durasi Pekerjaan
Untuk perhitungan jumlah alat dapat menggunakan persamaan sebagai berikut ini (Rocmanhadi, 2003) :
Setelah  diketahui  jumlah  alat  berat  yang  dibutuhkan,  selanjutnya perlu dihitung durasi pekerjaan dari alat – alat tersebut. Untuk menentukan durasi suatu pekerjaan dapat menggunakan rumus berikut (Rocmanhadi, 2003) :

## 4.2 Hasil Perhitungan dan Pembahasan
Tabel 4.1 Rekapitulasi Perhitungan Seluruhnya Alat Berat Jumlah Alat Durasi Pekerjaan Kapasitas Produksi (Q) Faktor Efisiensi Alat (Fa) Ket Excavator 2 unit 32 jam 52,14 m 3 /jam 0,83 Baik Dump Truck 3 unit 96 jam 11,60 m 3 /jam 0,80 Sedang Stamper 3 unit 2 jam 540,00 m 3 /jam 0,81 Baik Beton Vibrator 2 unit 3 jam 750 m 3 /jam 0,83 Baik Portable Concrete Mixer Pump 4 unit 12 jam 83 m 3 /jam 0,83 Baik Hydraulic Truck Crane 2 unit 0,16 jam 10,384 ton/jam 0,83 Baik
Sumber : Data hasil perhitungan
Pada  proyek  pembangunan  kolam  retensi  wilayah  Sirnaraga  memiliki kapasitas produksi yang cukup besar pada setiap unit alat berat yang dioperasikan, kemudian  jika  dilihat  pada  hasil  perhitungan  faktor  efisiensi  maka  didapatkan kondisi operasi alat berat rata-rata terhitung baik dengan nilai diatas 0,80. Pada data hasil perhitungan dump truck dengan nilai kapasitas produksi 11,60 m 3 /jam (nilai kapasitas produksi lebih rendah dari alat berat lainnya) maka didapat faktor efisiensi yang  lebih  rendah  juga  yaitu  0,80  dengan  kategori  kondisi  operasi  alat  sedang. Dengan  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  besar  kapasitas  produksi  yang dihasilkan  dari  alat  berat  setiap  unitnya,  maka  faktor  efisiensi  alat  berat  yang didapatkan akan semakin tinggi dengan kondisi operasi baik. Begitupun sebaliknya, jika kapasitas produksi kecil, maka nilai faktor efisiensi alat berat yang digunakan juga akan kecil.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  analisis  efektivitas penggunaan alat berat pada proyek pembangunan kolam retensi wilayah Sirnaraga, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kapasitas  produksi  alat  berat  (Q)  untuk excavator sebesar  52,14  m 3 /jam, dump truck sebesar 11,60 m 3 /jam, stamper sebesar 540,00 m 3 /jam, beton vibrator sebesar
750 m 3 /jam, portable concrete mixer pump sebesar 83 m 3 /jam, dan hydraulic truck crane sebesar 10,384 ton/jam;
2. Faktor efisiensi alat berat (Fa) untuk excavator sebesar 0,83 (kondisi operasi baik), dump  truck sebesar  0,80  (Sedang), stamper sebesar  0,81  (baik),  beton  vibrator sebesar  0,83  (baik), portable  concrete  mixer  pump sebesar  0,83  (baik),  dan hydraulic truck crane sebesar 0,83 (baik);
3. Pengaruh  faktor  efisiensi  terhadap  kapasitas  produksi  alat  berat  pada  proyek pembangunan  kolam  retensi  wilayah  Sirnaraga  adalah  semakin  besar  kapasitas produksi yang  dihasilkan  dari  alat  berat  setiap  unitnya,  maka  faktor  efisiensi  alat berat  yang  didapatkan akan semakin tinggi dengan kondisi operasi baik. Begitupun sebaliknya, jika kapasitas produksi kecil, maka nilai faktor efisiensi alat berat yang digunakan juga akan kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisari, R. (2018). Perhitungan Produktivitas Bulldozer pada Aktivitas Dozing di PT.  Pamapersada  Nusantara  Tabalong  Kalimantan  Selatan. Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik Dan Niaga , 18 (1), 8–12.
Anisarida,  A.  A.,  &  Fuad,  B.  L.  (2021).  Kajian  Kapasitas  Tampungan  Kolam Retensi  di  Perumahan  Sarimas,  Kelurahan  Sukamiskin,  Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Jurnal Teknik Sipil Cendekia (Jtsc) , 2 (2), 51–62. Asniko, S., Yanti, G., & Lubis, F. (2018). Analisis Optimalisasi Penggunaan Alat Berat  pada  Proyek  Pembangunan  Menara  Bank  Rakyat  Indonesia Pekanbaru. Jurnal Teknik , 12 (1), 1–7.
Awan,  R.  N.,  Suprayogi,  I.,  &  Asmura,  J.  (2017).  Perencanaan  Kolam  Retensi pada  Perumahan  Mutiara  Witayu  Kecamatan  Rumbai  Kota  Pekanbaru. Jurnal Jom FTEKNIK , 4 (1), 1–11.
Elvira  Handayan.  (2015).  Efisiensi  Penggunaan  Alat  Berat  pada  Pekerjaan Pembangunan  TPA  (Tempat  Pemprosesan  Akhir)  Desa  Amd  Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
, 15 (3), 90–95.
Frederika,  A.,  &  Rai  Widhiawati,  I.  A.  (2017).  Analisis  Produktivitas  Metode Pelaksanaan  Pengecoran  Beton  Ready  Mix  Pada  Balok  dan  Pelat  Lantai Gedung. Jurnal Spektran , 5 (1), 56–63.
Luis, F., & Moncayo, G. (2008). Alat Berat untuk Proyek Konstruksi Edisi Kedua . Bandung : Rineka Cipta.
Octavia,  D.  M.,  Nugroho,  F.,  &  Maizetri,  R.  (2022).  Analisis  Efisiensi Penggunaan Alat  Berat  Akibat  Perubahan  Pemanfaatan  Fungsi  Alat  (Studi Kasus :  Proyek Pembangunan  Prasarana  Sungai  Batang  Lurus  Maransi).
Jurnal Ensiklopedia ,
Putra,  D.  H.,  &  Nugraheni,  F.  (2018).  Analisis  Produktivitas  Kombinasi  Alat Berat pada  Pekerjaan  Pemindahan  Tanah  Proyek  Pembangunan  Gedung Kuliah  Fakultas  Hukum  UII. Prosiding  Kolokium  Program  Studi  Teknik Sipil (KPSTS) FTSP UII , 2 (1), 1–8.
Rahmanto,  T.,  &  Janizar,  S.  (2019).  Pengendalian  Biaya  dan  Waktu  Dengan Metode  Earned  Value  Proyek  Familia  Urban  Bekasi. Jurnal  Teknik  Sipil
Cendekia (Jtsc) , 3 (2), 58–66.
Rocmanhadi.  (2003). Alat  Berat  Dan  Pengunaanya .  Jakarta  :  Departemen Pekerjaan Umum.
Saefudin,  A.  H.,  Mudianto,  A.,  &  Wiranto,  P.  (2016).  Kajian  Penggunaan  Alat- Alat  Berat  Pada  Proyek  Pembangunan  Jalan  Raya  Ditinjau  Dari  Aspek Teknis Dan Ekonomi. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Teknik Sipil , 2 (3), 1–12.
Sari, E. P., A.Ayiek Sih Sayekti, & Suswatiningsih, T. E. (2016). Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Alat-Alat Berat Di PT Buana Wira Lestari Mas, Sinar Mas  Desa  Kijang  Makmur,  Kecamatan  Tapung  Hilir  Kabupaten  Kampar Provinsi Riau. Jurnal Masepi , 1 (1), 1–23.
Setiawan,  F.,  &  Janizar,  S.  (2021).  Percepatan  Jadwal  Konstruksi  dan Pengaruhnya  Terhadap  Biaya  Penyelesaian  Proyek  Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil Cendekia (Jtsc) , 2 (1), 23–58.
Soemardikantmodjo, I. (2003). Alat Alat Berat . Jakarta : PT. Yasa Patria.
Surya Miharja, G., Wiranto, P., & Mudianto, A. (2021). Optimalisasi Penggunaan Alat Berat (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi,  STA.  77+515-STA.  82+000). Jurnal  Teknik  Sipil  Universitas Pakuan , 1–14.
Udiana,  I.  M.,  Ramang,  R.,  Simatupang,  P.  H.,  &  Bella,  R.  A.  (2020). Perencanaan Kolam Retensi untuk Mengatasi Banjir Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil , IX (2), 229–240.
Wilopo, D. (2009). Motode Konstruksi dan Alat-Alat Berat . Jakarta : Universitas Indonesia. (UI- Press).
Rahmanto,  T.,  &  Janizar,  S.  (2022).  Pengendalian  Biaya  dan  Waktu  dengan Metode  Earned  Value  Proyek  Familia  Urban  Bekasi. Jurnal  Teknik  Sipil Cendekia (JTSC) , 3 (2), 331-342.
Setiawan,  F.,  &  Janizar,  S.  (2021).  Percepatan  Jadwal  Konstruksi  dan Pengaruhnya  Terhadap  Biaya  Penyelesaian  Proyek  Konstruksi.  JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 2(1), 90-126.
Janizar,  S.,  &  Suprapto,  E.  R.  (2021).  Analisis  Penempatan  Dan  Penentuan Jumlah  Tower  Crane  (Tc).  Jurnal  Teknik  Sipil  Cendekia  (Jtsc),  2(2),  204- 215.
Janizar,  S.,  &  Abdullah,  F.  H.  (2023).  EFISIENSI  WAKTU  DAN  BIAYA

## DALAM PENGGUNAAN ALAT BERAT PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN  OVERLAY  RUAS  TOL  CIPULARANG  JALUR  A. JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 4(1), 450-463.
Janizar, S., Setiawan, F., & Kurniawan, E. (2020). Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Rumah Sakit. Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC), 1(1), 58