## ANALISIS RENCANA ANGGARAN BIAYA PADA PENGGANTIAN JEMBATAN WAI-WEI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Remita Melinda Pesiwarissa 1) , Vera Th. C. Siahaya 2) , Edison Hukom 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon
1) pesiwarissamitha@gmail.com, 2) verasiahya6@gmail.com, 3) edisonhukom8@gmail.com

## ABSTRACT
Performance management is very much needed in Indonesia with the increasing level of difficulty and the need for  planning  and  implementing  development  projects.  Construction  management  planning  needs  to  be  done properly  and efficiently, starting with design planning. Cost estimation is one side of the work on construction management, namely the calculation of the cost budget plan, namely, a step in the cost calculation process for the  estimation  of  material  needs,  materials,  tools  and  labor  needed  based  on  working  drawings  and  technical specifications  with  the  requirements  in  the  bridge  project  work  plan.  wai-wei  has  a  strategic  function  from  an economic  point  of  view,  it  will  greatly  support  the  activities  of  the  wider  community,  especially  in  the mornateng-taniwel area, structurally it will also be very interesting to examine in planning the dam  in terms of budget planning and with a bridge span of 60 meters.

## ABSTRAK
Kinerja manajemen sangat di perlukan di Indonesia dengan semakin bertambah tingkat kesulitan dan kebutuhan perencanaan  serta  pelaksanaan  proyek  pembangunan  .  Perencanaan  manajemen  konstruksi  perlu  dilakukan dengan tepat dan efisien diawali dengan perencanaan desain, estimasi biaya merupakan Salah satu sisi pekerjaan pada  manajemen  konstruksi  yaitu  perhitungan  rencana  anggaran  biaya  (RAB),  yaitu  merupakan  langkah  suatu proses perhitungan biaya estimasi kebutuhan material, bahan alat dan tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan gambar  kerja  dan  spesifikasi  teknis  dengan  di  syaratkan  dalam  rencana  kerja  Proyek  jembatan  wai  –  wei memiliki fungsi yang strategis dari segi ekonomis akan sangat menunjang kegiatan masyarakat luas khususnya di daerah  mornateng-taniwel  , secara structural  juga akan  sangat  menarik untuk diteliti dalam pelaksanaan dan secara anggaran perencanaan serta dengan bentang jembatan sepanjang 60m.
Kata kunci : jembatan; rencana anggaran biaya

## 1. PENDAHULUAN
Jembatan  Wai  –  Wei  di  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  ini  mengalami  keterlambatan  timbunan tanah  (Oprit)  yang  terletak  di  belakang  abutmen  di buat  sepadat  mungkin.  Perencanaan  konstruksi  oprit ini  harus  aman  dan  kuat.  Dengan  adanya  timbunan tanah  yang  baru,  maka  rencana  anggaran  biaya menjadi berubah.  Rencana anggaran biaya merupakan suatu  proses  perhitungan  biaya  estimasi  kebutuhan material,  bahan,  alat,  dan  tenaga  kerja  yang dibutuhkan  berdasarkan  gambar  kerja  dan  spesifikasi teknis.  Dengan  demikian  perlu    merencanakan Anggaran  Biaya  dengan  menggunakan  Metode  Bina Marga.  Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis rencana anggaran biaya pada penggantian  jembatan  wai  –  wei  kabupaten  seram bagian barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Rencana  anggaran  biaya  jembatan  adalah perhitungan  atau  estimasi  jumlah  nominal  anggaran biaya  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  suatu pekerjaan  konstruksi  jembatan.  Rencana  anggaran biaya  jembatan  merupakan  perhitungan  banyaknya biaya  yang  diperlukan  untuk  bahan  dan  upah  serta biaya–biaya lain yang berhubungan dengan
pelaksanaan  proyek  pembangunan.  Secara  umum perhitungan RAB dapat di rumuskan sebagai berikut:
RAB  :  Ʃ ( Volume  x  Harga Satuan Pekerjaan).(2.1)
Perhitungan  Rencana  anggaran  biaya  ini bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  biaya  yang dibutuhkan, mengontrol pengeluaran per item pekerjaa,  mencegah  adanya  keterlambatan  atau pemberhentian pekerjaan, dan meminimalis pemborosan  biaya  yang mungkin  terjadi  pada  saat dilaksanakannya pekerjaan.

## 2.1. Alat Berat
Untuk pelayanan alat berat setiap kelompok kerja biasanya terdiri dari operator  atau supir yang dibantu oleh  pembantu  operator  atau  pembantu  supir.  Tenaga unutk  pelayanan  mekanik  yang  terdiri  dari  tenaga mekanik dan tenaga pembantu Mekanik.

## 2.2. Analisa harga satuan pekerjaan
Suatu  uraian  perhitungan  yang  mencantumkan harga  bahan,  besaran  upah,  biaya  alat,  volume koefisien.  Yang  berhubungan  untuk  meyelesaikan
pekerjaan  sehingga  didapat  jumlah  biaya  suatu pekerjaan.

## 2.3 Biaya Langsung
Biaya  langsung  adalah  biaya  yang  dikeluarkan secara langsung dan sangat berkaitan untuk mewujudkan  produk/hasil  pekerjaan.  Biaya  ini meliputi upah,  bahan, peralatan  serta biaya-biaya  lain yang secara langsung mempengaruhi proses terwujudnya produk/hasil pekerjaan.

## 2.4 Biaya Tidak Langsung
Biaya tidak langsung adalah biaya yang ditentukan untuk mendukung terwujudnya produk. Hasil pekerjaan  biaya,  overhead  dihitung  berdasarkan presentase  dari  biaya  langsung,  yang  besarnya bergantung dari lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, besarnya tingkat bunga yang berlaku.

## 2.5. Urutan Membuat RAB
Dalam  membuat  rencana  anggaran  biaya  (RAB) mempunyai urutan sebagai berikut :
a. Mempersiapkan Gambar Kerja Gambar  kerja  bermanfaat  sekali  untuk  beberapa keperluan proyek mulai dari keperluan pembuatan izin  mendirikan  bangunan  (IMB),  pembuatan surat  perjanjian  kontrak  kerja  (SPK),  sampai tahap pembuatan RAB, penggunaan gambar kerja pada RAB diperlukan untuk menentukan berbagai jenis  pekerjaan,  spesifikasi  dan  ukuran  material bangunan.  Pastikan  dari  gambar  kerja  ini  dapat ditentukan  ukuran  dan  spesifikasi  material bagunan.  Dengan  begitu  menghitung  volume pekerjaan  pun  menjadi  lebih  mudah,  Gambar kerja  inilah  yang  menjadi  rujukan  dalam menentukan  item–  item  pekerjaan  yang  akan dihitung dalam pembuatan RAB.
b. Menghitung Volume Pekerjaan Tahap ini menguraikan item–item pekerjaan yang akan  di  kerjakan  .  Uraian  pekerjaan  di  sajikan dalam  bentuk  pokok–pokok  pekerjaan  yang menjelaskan  mengenai  lingkup  besar  pekerjaan, setelah  item  pekerjaan  di  uraikan  menghitung volume  pekerjaan  ,  perhitungan  ini  di  lakukan dengan  cara  menghitung  banyaknya  volume pekerjaan  dalam  satu  satuan,  misalkan  per  m2, m3  atau  per  unit.  Volume  pekerjaan  nantinya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan,
sehingga di dapatkan jumlah biaya pekerjaan.
c. Daftar harga satuan upah material dan alat Harga  satuan  upah,  material  dan  alat  merupakan item  yang  harus  hati-hati  dalam  menentukannya, karena  dalam  tahapan  ini  seorang  Quantity  of Surveyor harus mempertimbangkan banyak factor.  Dalam  menentukan  harga  satuan  cukup
menggunakan  harga  satuan  pokok  kegiatan (HSPK).  Biaya  asuransi  ketenaga  kerja  dan perlengkapan K3 ada atau tidak , jika tidak maka biaya  asuransi  ketenaga  kerja  dan  perlengkapan K3 dimasukkan dalam setiap harga satuan.
d. Daftar analisa satuan pekerjaan Analisa  harga  satuan  pekerjaan  merupakan sebuah  analisa  gabungan  harga  satuan  upah, material  dan  sewa  alat  berat  untuk  mendapatkan harga  per  satu  satuan  volume  pekerjaan.  Analisa harga  satuan  pekerjaan  terdiri  dari  uraian  harga koefisien  harga  satuan  upah,  material  dan  alat. Hasil  kali  koefisien  dan  harga  satuan  hasil  kali tersebut di jumlah dan menjadi harga satuan.
e. Harga satuan pekerjaan Harga  satuan  pekerjaan  adalah  jumlah  harga bahan  dan  upah  tenaga  kerja  atau  harga  yang harus  di  bayar  untuk  menyelesaikan  suatu pekerjaan  konstruksi  berdasarkan    perhitungan analisa.
f. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) Setalah volume dan harga satuan kerja sudah bisa di  dapatkan,  maka  langkah  selanjutnya  adalah mengalihkan  angka  tersebut  sehingga  dapat  di tentukan  jumlah  biaya  dari  masing  –  masing pekerjaan.  Hitungan  jumlah  biaya  pekerjaan dengan  mengalikan  volume  pekerjaan  x  harga satuan .
g. Rekapitulasi Langkah  terakhir  dalam  membuat  RAB  adalah membuat  bagian  rekapitulasi  Rekapitulasi  adalah jumlah  total  masing–  masing  sub  pekerjaan, seperti  pekerjaan  persiapan,  pekerjaan  pondasi, pekerjaan  beton  ,  Kedua  sub  pekerjaan  tersebut dapat  di  uraikan  lagi  secara  lebih  detail.  Setiap pekerjaan  kemudian  di  totalkan  sehingga  di dapatkan jumlah total  biaya pekerjaan. Di dalam menghitung  biaya  rekapitulasi  ini,  bisa  juga ditambahkan  biaya  pajak  pertambahan  nilai  atau yang sering kita sebut PPN yang sebesar 10% dari total nilai pekerjaan seluruhnya.
Sumber :Bina Marga, 2018
Gambar 1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Gambar  1,  menjelaskan  bawah  dalam  menghitung harga  satuan  pekerjaan  terdapat  beberapa  ketentuan dan persyaratan tersebut baik  biaya  langsung  maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga  kerja,  bahan,  dan  alat.  Harga  satuan  dasar (HSD) adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu, misalnya bahan (m, m 2 , m 3 , kg, ton, zat dan sebagainya), peralatan (unit, jam, hari, dan sebagainya),  dan  upah  tenaga  kerja  (jam,  hari,  bulan dan  sebagainya).  Analisis  HSD  terdiri  dari  upah, transportasi;  harga  alat,  bunga  bank,  dan  asuransi; harga  bahan  jarak  lokasi  urutan  kerja.  HSD  Alat adalah  besarnya  biaya  yang  di  keluarkan  pada komponen  biaya  alat  yang  meliputi  biaya  pasti  dan biaya  tidak  pasti  atau  biaya  operasi  per  satuan  waktu tertentu,  untuk  memproduksi  satu  satuan  pengukuran pekerjaan  tertentu.  HSD  Bahan  adalah  besrnya  biaya yang  di  keluarkan  pada  komponen  bahan  untuk memproduksi  satu  satuan  pengukuran  pekerjaan tertentu.  HSD  upah  adalah  estimasi  tenaga  kerja rerata,  UMR,  hasil  survey  dan  tenaga  lokal.  Analisis HSP terdiri dari; metode kerja, jarak ke Iokasi, kondisi jalan;  spesifikasi  umum/khusus,  RKS,  gambar.  Biaya tidak  langsung  terdiri  dari  biaya  umum  dan keuntungan sebesar 15%.

## 3. METODOLOGI

## Sumber : Remita, 2021
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian
Gambar  2,  menunjukkan  alur  penelitian  yang  terdiri dari pengumpulan data primer:  panjang  jembatan dan lebar  jembatan;  data  sekunder:  gambar  rencana  dan basic  price.  Pengolahan  data:  menghitung  perkiraan kuantitas  sesuai  gambar  revisi.  Perhitungan  RAB terdiri dari uraian analisa, analisa  harga satuan, Daftar Kuantitas  dan  Harga,  Rekapitulasi  Perkiraan  Harga Pekerjaan .

## 3.1  Jenis Data
1.  Data Primer
Dalam  pengumpulan  data  ini  di  gunakan    gambar kerja pada proyek  penggatian Jembatan Wai–Wei.
2.  Data Sekunder Data  ini  di  peroleh  melalui  pengumpulan  data penelitian berdasarkan gambar rencana,   peraturan dan  syarat-syarat  yang  berlaku  dari  proyek penggantian  Jembatan Wai–Wei.

## 3.2  Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi pengamatan secara langsung tehadap keterlambatan timbunan (Oprit) pada jembatan wai – wei kabupaten seran bagain barat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  lingkup  pekerjaan  yang  telah disusun,  diadakan  perhitungan  volume  Pada  setiap pekerjaan  akan  memiliki  volume.  Volume  tersebut akan berada dalam jumlah dan satuan.

## 4.1 Perhitungan Rekapitulasi
Tabel 1. Perhitungan Rekapitulasi

## Sumber : Remita, 2021
Tabel  1,  Perhitungan  Rekapitulasi  pada  tabel ini  menjelaskan  bawah  pada  Divisi  I  untuk  pekerjaan Umum  mendapatkan  nilai  Rp.  701,078,600.00  di dapat  dari  jumlah  harga  pekerjaan  pada  pekerjaan pertama  sampai  pada  pekerjaan  terakhir  ,  Divisi  II untuk  pekerjaan  Drainase  mendapatkan  nilai  Rp. 210,066,016.73  di  dapat  dari  jumlah  harga  pekerjaan pada  pekerjaan  pertama  sampai  pada  pekerjaan terakhir,  Divisi  III  untuk  Pekerjaan  Tanah  dan Geosintetik  mendapatkan  nilai  Rp.  1,062,677,933.56
Data Primer - Panjang Jembatan - Lebar Jembatan Data Sekunder - Gambar Revisi - Spesifikasi - Basic Price MULAI Pengumpulan Data Pengolahan Data Perhitungan RAB :
- Uraian Analisa
- Analisa Harga Satuan
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan
SELESAI
di  dapat  dari  jumlah  harga  pekerjaan  pada  pekerjaan pertama  sampai  pada  pekerjaan  terakhir,  Divisi  V untuk  pekerjaan  Perkerasan  Aspal  mendapatkan  nilai Rp.  1,474,814,218.50  di  dapat  dari  jumlah  harga pekerjaan  pada  pekerjaan  pertama  sampai  pada pekerjaan  terakhir,  Divisi  VII  untuk  pekerjaan Struktur  mendapatkan  nilai  Rp.  14,588,135,720.64  di dapat  dari  jumlah  harga  pekerjaan  pada  pekerjaan pertama  sampai  pada  pekerjaan  terakhir  ,  Divisi  IX untuk  pekerjaan  harian  dan  pekerjaan  lan-lain  Rp. 391,693,204.88 di dapat dari jumalah harga pekerjaan pertama sampai pada pekerjaan terakhir .
Jumlah  harga  pekerjaan  di  dapat  dari  jumlah  dari harga  pekerjaan  pada  Divisi  I  sampai  pada  Divisi  IX di  tambahkan  untuk  mendaptkan  Jumlah  harga pekerjaan  ,  Untuk  mendaptkan  Pajak  pertambahan nilai  di  sini  PPN  yng  di  pakai  15%  jadi  15%  di  kali dengan  jumlah  harga  pekerjaan  untuk  mendapatkan jumlah harga pekerjaan pada pajak pertambahan nilai , untuk mendapatkan jumlah total harga pekerjaan dari , jumlah  harga  pekerjaan  di  tambah  dengan  pajak pertambahan  nilai  untuk  mendapatkan  jumlah  total harga pekerjaan.

## 5. PENUTUP 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan  ,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai  berikut  :  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) untuk  menyelesaikan  pembangunan  Jembatan  Wai  – wei  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  ,  sampai  tahap akhir membutuhkan biaya Rp. 22,716,253.00.

## 5.2.   Saran
Saran  yang  dapat  di  berikan  penulis  dari  hasil penyususunan  skripsi  Tinjauan  Rencana  Anggaran Biaya  dan  Waktu  Pelaksanaan  pada  penggantian Jembatan  Wai – wei  Kabupaten seram bagian barat, karena  mengalami  keterlambatan  timbunan  tanah (Oprit) yang berada di belakang abutmen dan Rencana Anggaran Biaya menjadi berubah .

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara Hayan , 2015. ”Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan
Metode PERT          CPM  :  Studi  Kasus  Fly  Over
Ahmad Yani , Karawang”  . Ayu  Pangestuti  dan  Dhian  ,  2015. Jembatan  Struktur Rangka Baja ( Steel Truss Bridge) Permodelan Jambatan Rangka
“Dam Bridge”. Jakarta :  Bridge. Bina  Marga,  2018    : Analisis  Harga  Satuan Pekerjaan Bidang Umum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dedy  Manudianto  dan  M  .  Reza  P  Guntur    ,  2015
Perencanaan Oprit Timbunan
dan  Pondasi  Jembatan  Baru  di  sungai Wulan Jepara . http://ejournal3.undip.ac.id  (diunduh  8  –  8  -  2020) Perencanaan penggantian jembatan tinjomoyo kota semarang .
http://ejournal3.undip.ac.id    (diunduh    8  –  8  -  2020) Analisis  perbandingan  biaya    dan  waktu pelaksanaan pekerjaan .
http://ejournal3.undup.ac.id     (diunduh 8     -     8 -      2020) Rencana    anggaran    biaya pembangunan struktur atas jembatan.
Qojaroh  dan  Wahyono,  Agus  Hari.  2017  . Analisis factor  –  factor  yang  berpengaruh  terhadap tercapainnya  target  waktu  dan  biaya  pada proyek jembatan . Rochmanhadi.  2018  . Perhitungan  pelaksanaan biaya pekerjaan Jakarta Departemen
Pekerjaan Umum
Rantung,    A    H,  Sompie,    B.    F,  dan  Mandagi,  R  J.
2014 .    Analisis  Pengendalian  Biaya  dan Jadwal Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi  Dengan “ Analisis   Nilai hasil” Sulawesi Utara. Ridho.  M.    R  dan    Syahrizal. Evaluasi  Penjadwalan Waktu  dan  Biaya  Proyek    dengan  Metode CPM  dan  PERT.    Skripsi  Jurusan  Teknik Sipil .  Universitas Sumatera  Utara 2014. Rahmawati,  Rizky, Estimasi  Anggaran  Biaya  dan Waktu  Pelaksanaan  Pekerjaan      Girder Eriction  dengan  Metode  Launcher  pada Bentang  Tengah  Proyek    pembangunan Jembatan Mastrip Surabaya: Diploma Thesis Institut Teknologi Sepuluh November 2017.
Simanjuntak, Ebeneser dan Syahrizal . 2015 . Analisa waktu  dan  biaya  optimum  pada  proyek konstruksi jembatan . Vis,  MC  dan  Kusuma,  GH    2015  , Dasar  –  dasar perencanaan jembatan Jakarta :  Erlangga. Wirapati,  A  .  2010. Perencanaan  Abutmen  dan  Pilar Tinggi  serta  Oprit  dan      Retaining    Wall Pada Jembatan Kakap Pacitan.
Widojoko,  Lilies,    2016. Optimasi  Waktu Pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi  Dengan Metode  Jalur  Kritis  Menggunkan  Software Microsoft Project.   Jurnal Teknik Sipil