Karyadi, Siti Nur Rahmah Anwar, Dian Ariestadi3, Edi Santoso, Mujiyono, Muhammad Andyko, Husnik Maulidya Tungga Dewi
Bantuan Perencanaan Dan Pembuatan Jamban Sehat Untuk Musholla Al-Amiin …. 23

## BANTUAN PERENCANAAN DAN PEMBUATAN JAMBAN SEHAT UNTUK MUSHOLLA AL-AMIIN DUSUN BADUT KELURAHAN KARANGBESUKI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
Karyadi 1 , Siti Nur Rahmah Anwar 2 , Dian Ariestadi 3 , Edi Santoso 4 , Mujiyono 5 , Muhammad Andyko 6 , Husnik Maulidya Tungga Dewi 7 1,2,3,4,5,6,7 Universitas Negeri Malang E-mail: karyadi.ft@um.ac.id
Abstrak: Musholla  Al-Amiin  terletak  di  Dusun  Badut  Kelurahan  Karangbesuki  Kecamatan Sukun  Kota  Malang.  Sejak  tahun  2018  musholla  tersebut  disamping  digunakan  untuk  shalat berjamaah juga digunakan untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Huda dan parenting  orangtua  murid.  Bertambahnya  jumlah  orang  yang  mengikuti  kegiatan  di  musholla dengan durasi waktu yang lebih panjang (kurang lebih tiga jam perhari) menyebabkan timbulnya kebutuhan  jamban.  Untuk  itu  dilakukan  pembuatan  jamban  sehat  untuk  musholla  tersebut melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Disamping itu jamban sehat tersebut juga dapat digunakan  untuk  percontohan  bagi  warga  sekitar  musholla  yang  berminat  membuat.  Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan di atas adalah: (1) Membuat gambar rencana jamban sehat,  (2)  Menghitung  volume  pekerjaan  pembuatan  jamban  sehat,  (3)  Menghitung  Rencana Anggaran  Biaya  pembuatan  jamban  sehat,  (4) Membuat  jamban sehat.  Kegiatan  (1)  sampai (3) dilakukan  oleh  Tim  pelaksana  Pengabdian  pada  Masyarakat  Universitas  Negeri  sedangkan kegiatan  (4)  dilakukan  bersama-sama  antara  Tim  pelaksana  Pengabdian  pada  Masyarakat Universitas  Negeri  Malang  dengan  Jamaah  Musholla  Al-Amin.  Hasil  kegiatan  ini  berupa dokumen gambar rencana, perhitungan anggaran biaya, dan fisik bangunan jamban sehat.
Kata kunci: Jamban, Musholla, Pembuatan, Perencanaan

## I. PENDAHULUAN
Musholla Al-Amiin terletak di Dusun Badut, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dusun ini terletak sejauh 3km sebelah barat Universitas Negeri Malang seperti terlihat pada peta lokasi di gambar 1. Mushola dengan dua lantai ini memiliki luas 270m2 dan dibangun di atas tanah dengan luas 157m2.
Sejak tahun 2018 mushola ini disamping digunakan untuk sholat berjamaah juga digunakan untuk tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan parenting rutin setiap bulan dua kali. Pada tahun 2019 rata-rata murid PAUD sebanyak 34 anak dan acara parenting rata-rata diikuti oleh 20 ibu wali murid PAUD.
Gambar 1. Peta Letak Musholla Al-Amin Sumber: Google Map.
Bertambahnya  jumlah  orang  yang  mengikuti  kegiatan  di  Mushola  Al-Amin  dengan  durasi  yang lebih panjang yaitu kurang lebih tiga jam sehari menyebabkan timbulnya kebutuhan jamban yang harus ada di mushola tersebut. Selama ini jika terdapat pengguna mushola yang akan buang air besar maka disarankan untuk menumpang di tetangga mushola yang memiliki jamban. Keadaan ini  tentu  membuat  pengguna  mushola  dan  tetangga  pemiliki  jamban  menjadi  tidak  nyaman. Untuk itu pembangunan jamban di lingkungan Mushola Al-Amiin mendesak untuk dilakukan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  Kegiatan  Pengabdian  pada  Masyarakat  ini  bertujuan  untuk memberikan  Bantuan  Perencanaan  dan  Pembuatan  Jamban  Sehat  untuk  Mushola  Al-Amin Dusun Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang. Tujuan tersebut dirinci menjadi  empat  yaitu:  (1)  Membuat  gambar  rencana  jamban  sehat,  (2)  Menghitung  volume pekerjaan pembuatan jamban sehat, (3) Menghitung Rencana Anggaran Biaya pembuatan jamban sehat, dan (4) Membuat jamban sehat.
Jamban  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  tempat  jongkok  yang  biasa  disebut  toilet  atau  WC, septictank,  dan  peresapan.  Agar  diperoleh  jamban sehat  maka  ketiga  komponen  tersebut  harus memenuhi syarat seperti yang dicantumkan dalam SNI 2398-2017 (Badan Standarisasi Nasional, 2017).
Tempat  jongkok/WC  dibangun  dalam  suatu  ruangan  yang  harus  memenuhi  syarat  berikut: sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup, tersediaan air bersih, WC terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, dan tidak berbau (dengan dilengkapi fasilitas leher angsa). Syarat berikutnya yang tidak kalah penting adalah kebersihan WC (Wibowo, 2007).
Septictank yang sehat harus memenuhi syarat: tepat ukuran, berdinding kedap air, memiliki sistem ruang  penghacur  kotoran  yang  cukup,  dan  terdapat  sirkulasi  udara  di  dalam  septictank (Sudarmadji dan Hamdi, 2013). Ukuran septictank dibuat sesuai dengan jumlah pemakai sehingga tidak  cepat  penuh.  Dinding  tanki  harus  kedap  air  sehingga  kotoran  tidak  merembes  ke  tanah sekitarnya. Dinding ini dapat dibuat dari pasangan bata dengan plesteran, beton, atau bahan PVC. Ruang  penghancur  kotoran  harus  memiliki  jumlah  yang  cukup  sehingga  proses  penghancuran kotoran  dapat  berjalan  dengan  sempurna.  Sirkulasi  udara  dalam  septictank  untuk  menjamin kehidupan organisme yang dibutuhkan selama proses penghancuran kotoran.
Karyadi, Siti Nur Rahmah Anwar, Dian Ariestadi3, Edi Santoso, Mujiyono, Muhammad Andyko, Husnik Maulidya Tungga Dewi Bantuan Perencanaan Dan Pembuatan Jamban Sehat Untuk Musholla Al-Amiin …. 25
Peresapan  yang  sehat  harus  memenuhi  syarat:  berada  pada  tanah  dengan  kedalaman  air  tanah minimal 1,5m, jauh dari sumur air bersih, berada pada tanah permeable (Wibowo dan Al-Rasyid, 2013). Kedalaman air tanah dan permeabilitas tanah menjadi pertimbangan penting agar proses peresapan  berjalan  dengan  baik.  Selanjutnya  jarak  peresapan  dengan  sumur  air  bersih  harus diperhitungkan agar tidak terjadi pencemaran pada sumber air.

## II. METODE
Tujuan  kegiatan  ini  dicapai  dengan  metode  seperti  berikut  ini:  1)  Membuat  gambar  rencana jamban sehat. Kegiatan ini diawali dengan melakukan eksplorasi kebutuhan dan keinginan jamaah Musholla  Al-Amiin  terkait  dengan  pembuatan jamban  sehat.  Selanjutnya  dilakukan  pengukuran fisik lahan dan bangunan yang akan dijadikan tempat pembuatan jamban sehat. Data-data yang diperoleh  digunakan  sebagai  dasar  perencanaan.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  melakukan pertemuan  yang  diisi  dengan  diskusi  antara  Tim  Pelaksana  Pengabdian  pada  Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan jamaah Misholla Al-Amin. 2) Menghitung volume pekerjaan jamban Sehat. Berdasarkan gambar yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap volume pekerjaan pembuatan jamban sehat. Volume pekerjaan ini meliputi pekerjaan pembuatan WC, Septictank, dan sumur resapan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Malang. 3) Menghitung rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya  dihitung  berdasarkan  kebutuhan  material  bangunan  dan  harga  satuan  material  serta kebutuhan  tenaga  kerja.  Volume  kebutuhan  material  bangunan  dihitung  berdasarkan  volume pekerjaan, sedangkan harga satuan material bangunan diperoleh dari toko-toko bahan bangunan di  sekitar  kegiatan.  Dari  kedua  data  tersebut  kemudian  dilakukan  analisa  biaya  bangunan. Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  Pengabdian  pada  Masyarakat  Universitas  Negeri Malang.  4)  Pembuatan  Jamban  Sehat.  Jamban  sehat  dibangun  berdasarkan  gambar  yang  telah dibuat.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana  Pengabdian  pada  Masyarakat  Universitas Negeri Malang bersama-sama dengan jamaah Musholla Al-Amin.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambar Rencana
Kegiatan  ini  didahului  dengan  penyamaan  persepsi  tentang  jamban  sehat  antara  Tim  pelaksana pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  jamaah  Musholla  Al-Amiin.  Penyamaan  persepsi dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  antara  kedua  kelompok  tersebut.  Kegiatan  ini dilaksanakan di Mushola Al-Amiin pada tanggal 2 Mei 2020 setelah sholat isya’ (Gambar 2).
Kegiatan  penyamaan  persepsi  kemudian  dilanjutkan  dengan  penentuan  letak  komponen- komponen jamban sehat dan melakukan pengukuran tapak (site) dari lahan yang akan ditempati jamban sehat. Hasil kegiatan awal ini digunakan sebagai dasar untuk membuat gambar rencana jamban sehat . Gambar ini terdiri dari: 1) Denah  tapak (site) dari lahan yang ditempati jamban sehat (lampiran 1). 2) Gambar denah dan gambar potongan septictank (lampiran 2). 3) Gambar denah dan gambar potongan peresapan (lampiran 3).

## Gambar 2. Pertemuan Tim dengan Jamaah Musholla Al-Amin

## Hitungan Volume Pekerjaan
Hitungan  volume  pekerjaan  diawali  dengan  membuat  pengelompokan  pekerjaan  berdasarkan jenisnya. Terdapat tujuh jenis pekerjaan pada pembuatan jamban sehat di Mushola Al-Amin yaitu: 1) pekerjaan galian tanah, 2) pekerjaan pasangan batu-bata, 3) pekerjaan plesteran, 4) pekerjaan beton bertulang, 5) pekerjaan perpipaan, 6) pekerjaan resapan, 7) pekerjaan lain-lain.
Volume  pekerjaan  dihitung  berdasarkan  gambar  rencana  yang  telah  dibuat.  Formula  yang digunakan  untuk  menghitung  volume  pekerjaan  disesuaikan  dengan  jenis  pekerjaan.  Hasil hitungan dicantumkan pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Perhitungan Volume Pekerjaan
No.  Pekerjaan Volume  satuan A. Pekerjaan Pembuatan Septictank 1. Galian Tanah 4,87 m3 2. Pasangan batu bata 1,34 m3 3. Beton bertulang 0,16 m3 4. Plesteran 8,93 m2 5. Perpipaan Pipa PVC 3” 4 batang Pipa PVC 1” 2 batang B. Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan 1. Galian Tanah 1,87 m3 2. Pasangan batu bata 1,14 m3 3. Beton bertulang 0,05 m3 4. Resapan Kerikil 0,52 m3 Ijuk 5 kg C. Pekerjaan Lain-Lain 1. Tegel 10 m2 2. Kosen/daun pintu PVC 1 set 3. Kloset Jongkok 1 buah 4. Kran air 1 buah
Karyadi, Siti Nur Rahmah Anwar, Dian Ariestadi3, Edi Santoso, Mujiyono, Muhammad Andyko, Husnik Maulidya Tungga Dewi
Bantuan Perencanaan Dan Pembuatan Jamban Sehat Untuk Musholla Al-Amiin …. 27

## Rencana Anggaran Biaya
Rencana  anggaran  biaya  berisi  rencana  harga  dari  setiap  jenis  pekerjaan  yang  volumenya  telah dihitung pada bagian terdahulu. Rencana anggaran ini dihitung berdasarkan dua parameter yaitu volume pekerjaan dan analisa harga satuan pekerjaan. Analisa harga satuan pekerjaan terdiri dari dua kegiatan yaitu analisa upah satuan dan analisa harga satuan bahan yang digunakan. Rencana anggaran dari setiap jenis pekerjaan diperoleh dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan.
Untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan diperlukan daftar upah pekerja dan daftar harga bahan bangunan. Daftar upah pekerja diperoleh dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi setempat dan  daftar  harga  bahan  bangunan  diperoleh  dari  toko-toko  disekitar  tempat  pekerjaan berlangsung.  Rekapitulasi  hasil  perhitungan  Rencana  Anggaran  Beaya  dicantumkan  pada Lampiran 4.

## Pelaksanaan Pembuatan Jamban Sehat
Setelah pembuatan gambar rencana dan perhitungan rencana anggaran beaya pembuatan jamban sehat selesai dibuat berikutnya dilakukan pembuatan jamban sesuai gambar tersebut. Kegiatan ini meliputi pembuatan septictank, pembuatan peresapan, dan pembuatan ruang WC.
Pola pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara gotong royong oleh jamaah musholla Al-Amin dan untuk  pekerjaan-pekerjaan  yang  berat  atau  membutuhkan  keterampilan  khusus  dilakukan  oleh tukang  yang  dibayar  secara  harian.  Pekerjaan  galian  tanah  adalah  contoh  pekerjaan  berat  yang pelaksanaanya  dikerjakan  oleh  tukang  gali  tanah  yang  dibantu  oleh  jamaah  Musholla  Al-Amin (Gambar  3).  Pekerjaan  pasangan  batu  dan  beton  adalah  pekerjaan  yang  membutuhkan keterampilan  khusus  dan  dikerjakan  oleh  tukang  batu  dan  kuli  batu  yang  dibantu  oleh  jamaan Musholla Al-Amin.
Pekerjaan galian tanah dikerjakan pada tanggal 6 dan 7 Juni 2020. Pekerjaan ini meliputi galian tanah untuk septictank dengan volume 4,87m3 dan galian tanah untuk peresapan dengan volume 1,87m3.  Pekerjaan  galian  tanah  dilakukan  oleh  tukang  gali  dan  jamaah  membantu  membuang hasil galian tanah ke pekarangan kosong dengan jarak kurang lebih 50m dari musholla.
Gambar 3. Pekerjaan Galian Tanah
Pekerjaan  pembuatan  septictank  mulai  dikerjakan  pada  tanggal  14  Juni  2020.  Pekerjaan  ini dilakukan  oleh  tukang  batu  yang  dibantu  oleh  kuli  batu.  Jamaah  musholla  membantu mempersiapkan  material  yang  dibutuhkan  untuk  pemasangan  batu  bata  dan  beton.  Septictank dibuat  dari  pasangan  batu  bata  dengan  plesteran kedap  air  yang  bagian  atasnya  ditutup  dengan plat beton bertulang (Gambar 4).
Gambar 4. Pekerjaan Pembuatan Septictank
Pekerjaan  pembuatan  peresapan  mulai  dilakukan  pada  tanggal  21  Juni  2020.  Pekerjaan  ini  juga dilakukan  oleh  tukang  batu  yang  dibantu  oleh  kuli  batu  dan  jamaah  musholla.  Pekerjaan  ini meliputi  pemasangan  batu  bata  tanpa  plesteran  dan  pembuatan  tutup  peresapan  dari  beton bertulang. (Gambar 5).
Gambar 5. Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan
Pembuatan  ruang  jongkok  (WC)  dikerjakan  mulai  28  Juni  2020.  Pekerjaan  ini  dikerjakan  oleh jamaah  musholla  yang  memiliki  keterampilan  tukang  batu  dan  dibantu  oleh  jamaah  yang  lain. Pekerjaan ini meliputi pemasangan WC, pembuatan ruang, bak air, dan perpipaan untuk air bersih dan air kotor.
Semua  pekerjaan  tersebut  di  atas  diakhiri  dengan  pekerjaan  finishing  yang  diselesaikan  pada tanggal  5  Juli  2020.  Pekerjaan  ini  meliputi  pemasangan  tegel,  dan  merapikan  lokasi  di  sekitar septictank dan sumur resapan.
Karyadi, Siti Nur Rahmah Anwar, Dian Ariestadi3, Edi Santoso, Mujiyono, Muhammad Andyko, Husnik Maulidya Tungga Dewi
Bantuan Perencanaan Dan Pembuatan Jamban Sehat Untuk Musholla Al-Amiin …. 29

## IV. KESIMPULAN
Pekerjaan  perencanaan  dan  pembuatan  jamban  sehat  di  Musholla  Al-Amin  telah  selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut menghasilkan dokumen perencanaan dan fisik bangunan jamban sehat. Dokumen perencanaan terdiri dari (1) gambar denah tapak (site) dari lahan yang ditempati jamban  sehat,  (2)  gambar  denah  dan  gambar  potongan  septictank,  dan  (3)  gambar  denah  dan gambar potongan peresapan. Fisik Bangunan Jamban sehat terdiri dari (1) septictank, (2) sumur resapan,  dan  (3)  ruang  jongkok/WC.  Pekerjaan  perencanaan  dilakukan  oleh  Tim  pelaksana pengabdian  pada  masyarakat  dari  Universitas  Negeri  Malang  dan  pekerjaan  pembuatan  jamban dikerjakan secara bersama-sama oleh Tim pelaksana pengabdian pada masyarakat dari Universitas Negeri Malang dan Jamaah Musholla Al-Amin.

## V. SARAN
Saran  yang  dapat  disampaikan  pada  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  perlu  ada  hubungan  yang berkesinambungan antara desa mitra dengan perguruan tinggi
VI. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang telah memberikan pendanaan pada kegiatan ini melalui dana PNBP Fakultas Teknik 2020
VII. DAFTAR RUJUKAN
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2013).  SNI  2398-2017:  Tata  cara  perencanaan  tangki  septik dengan pengolahan lanjutan (sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita). Sudarmadji dan Hamdi. (2013). Tangki Septik dan Peresapannya Sebagai Sistem Pembuangan Air Kotor di Permukiman Rumah Tinggal Keluarga. Pilar Jurnal Teknik Sipil, 9(2):134-142. Wibowo, A. dan Al-Rasyid, P. H. (2013) Penyuluhan Sumur Resapan dan Sanitasi untuk Edukasi Lingkungan  Sehat  Sesuai  Standar  Kesehatan  pada  Masyarakat.  Jurnal  Inovasi  Dan Kewirausahaan, 2(1):56-62
Wibowo,  dkk  (Ed)  (2007)  Standard  Toilet  Umum  Indonesia  ”Kering  itu  Sehat“  (Gerakan Nasional Standarisasi Toilet Umum Indonesia), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.