## ANALISA JOB SITE COMPONENT UNTUK PENGADAAN ALAT MEKANIS  PENAMBANGAN  ANDESIT DI  KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
Victor Isak Semuel Ajatanoi 1) Rolling Swempry Gaspersz 1) , Ery Ferdyan Ham Ayomi (2)
1) Program Studi Teknik Pertambangan,
2) Alumni Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Email : dasmuloro84@gmail.com

## ABSTRAK
Akan dibangunnya perusahaan tambang baru di daerah Jalan  Buper Waena, maka ada beberapa hal  seperti  pengadaan  alat  bongkar  muat  dan  alat  angkut  yang  harus  diperhatikan,  karena  berkaitan dengan  keberlangsungan  dan  peningkatan  produksi.  Oleh  sebab  itu  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk merencanakan  pengadaan  lat  bongkar  muat  dan  alat  angkut  yang  akan  digunakan  pada  kegiatan penabangan tersebut.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  yaitu observasi dan studi literatur untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.
Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  jenis  alat  gali  yang  dibutuhkan  pada  rencana  penambangan adalah  Excavator  Hitachi  ZX200  PC  Jenis  alat  angkut  yang  dibutuhkan  pada  rencana  penambangan adalah  Dump  Truck  Hino  300  Dutro  130  HD. Jumlah  alat  gali-muat  Excavator  Hitachi  ZX200  PC  yang dipesan  sebanyak  3  buah  Jumlah  alat  angkut  Dump  Truck  Hino  300  Dutro  130  HD  yang  dipesan sebanyak 10 buah.Alat gali-muat yang digunakan adalah Excavator Hitachi ZX200 PC dengan kapasitas bucket  0,88  m^3  dengan  target  produksi  sebanyak  764,4  m^3/  hari. Alat  angkut  yang  digunakan  adalah Dump  Truck  Hino  300  Dutro  130  HD  dengan  kapasitas  bucket  5  m3  dengan  target  produksi  sebanyak 1.192.464 ton / tahun. Jumlah alat gali-muat yang dibutuhkan sebanyak 3 buah. Jumlah alat angkut yang dibutuhkan sebanyak 10 buah.
Kata Kunci: : Job Site Component, Alat Gali-Muat

## ABSTRACT
A new mining company will be built in the Jalan Buper Waena area, so there are several things  such  as  the  procurement  of  loading  and  unloading  equipment  and  transportation equipment  that  must  be  considered,  because  it  relates  to  sustainability  and  increased production.  Therefore  the  aim  of  this  research  is  to  plan  the  procurement  of  loading  and unloading equipment and transportation equipment to be used in the mining activity.
The research method used is a qualitative method with data retrieval techniques, namely observation and literature studies to obtain primary data and secondary data.
The  result  of  this  research  is  that the  type  of  digging  tool  needed  in  the  mining  plan  is Hitachi ZX200 PC Excavator The type of conveyance needed in the mining plan is the Hino 300 Dutro 130 HD Dump Truck. The number of Hitachi ZX200 PC Excavator loading tools ordered was 3 pieces The number of Hino 300 Dutro 130 HD Dump Truck conveyances ordered was 10 pieces. The digging tool used is a Hitachi ZX200 PC Excavator with a bucket capacity of 0.88
m^3 with a production target of 764.4 m3 / day. The conveyance used is the Hino 300 Dutro 130 HD Dump Truck with a bucket capacity of 5 m3 with a production target of 1192464 tons / year. The required number of digging tools is 3 pieces. The number of means of transport needed is as many as 10 pieces.
Keywords: Job Site Component, Procurement of Digging-Loading Equipment

## 1.     PENDAHULUAN
Pada  umumnya  kegiatan  penambangan dibagi  dalam  beberapa  tahap,  antara  lain penyelidikan awal (prospeksi), penyelidikan lanjutan  atau  detail  (eksplorasi),  penambangan (eksploitasi), pengolahan serta pemasaran ( marketing ).
Pada  kegiatan  eksploitasi,  dimana  terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan, diantaranya  pembongkaran,  pemuatan  ( loading ), pengangkutan  ( hauling ),  penimbunan  ( dumping ), kembali  ( return )  dan  penempatan  diri  ( spot ).
Setelah  material  ditambang,  biasanya  dibuat tempat  penimbunan  sementara  ( stock  yard ) sebelum  material  tersebut  dimuat  kedalam  alat angkut untuk dipasarkan.
Beberapa  aspek  yang  menjadi  topik  dalam penelitian  ini  adalah  yang  terkait  dengan keberlangsungan  dan  peningkatan  produksi penambangan suatu perusahaan tambang dengan  memperkirakan  pengadaan  alat  bongkar muat dan alat angkut.
Lokasi  penelitian  ini  terletak  di  jalan  Buper Waena  Distrik  Heram  kota  Jayapura  yang  mana lokasi tersebut direncanakan akan menjadi lokasi produksi  batuan  andesit  yang  baru.  Oleh  sebab itu    ada  beberapa  hal  teknis  yang  perlu direncanakan  dengan  baik  seperti  pengadaan alat  bongkar  muat  dan  alat  angkut  agar  target produksi yang diharapkan nantinya dapat tercapai sesuai harapan. Agar penelitian ini dapat terlaksana  maka  diperlukan  beberapa  informasi tentang  beberapa  hal  seperti  jumlah  cadangan bahan  galian,  sifat  fisik  batuan  dan  kondisi medan kerja pada lokasi tersebut.
Peneltian  yang  dilakukan  oleh  Jeremi Gievani  Wahano  dan  Yudho  Dwi  Galih  Cahyano tentang  bagaimana  mengevaluasi  penggunaan Alat  Muat  dan  Alat  Angkut  di  PT  Bina  Nugraha Utama  berdasarkan  terget  produksi  yang  telah ditentukan dan juga beberapa factor eksternal dan internal  lain  yang  perlu  diperhatikan.  Dan  juga peneltian  yang  dilakukan  oleh  Hambali  dan kawan-kawan tentang Evaluasi  Produksi Alat Gali
dan Alat Angkut sebagai upaya pencapaian target produksi pada PT Persada Nusantara.
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu  ditas  maka  penulis  akan  mencoba melakukan  penelitian  tentang  penggunaan  alat bongkar  muat  dan  alat  angkut  namun  ditentukan berdasarkan  Analisa  terhadap  komponen  medan kerja.  Dengan  demikian  judul  yang  angkat  dalam penelitian ini adalah “Analisa Job Site Component Untuk  Pengadaan  Alat  Mekanis  Penambangan Andesit  Di Kota Jayapura Provinsi Papua”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  observasi    yang  mana  akan  dilakukan pengambilan    data  secara  cermat.  Methode  ini digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang sampel batuan yang kemudian akan dianalisis di laboratorium  untuk  mengetahui  sifat  fisik  dan mekaniknya    yang  kemudian  akan  dibanding dengan  kualitas  batuan  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan  infrastruktur  dengan  menggunakan metode  studi  Pustaka,  data  tentang  temperature, ketinggian  dan  kemiringan  lokasi  penelitian  dan kondisi vegetasi.  Selain itu metode Studi Pustaka juga    digunakan  untuk  memperoleh  data  yang berasal  dari  laporan  terdahulu  dan  literatur lainnya  yang  berhubungan  analisis  kualitas fisik dan mekanik batuan.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan pengadaan alat bongkar-muat dan  alat  angkut  ini  dilakukan  untuk  menentukan jumlah alat  yang dibutuhkan selama dilakukannya proses  penambangan.  Sebelum  menentukan jumlah  pengadaan  alat  gali-muat  dan  alat  angkut, terlebih dahulu ditentukan jenis alat gali-muat dan alat  angkut  yang  akan  digunakan  setelah  itu  lalu ditentukan  jumlah  alat  gali-muat  dan  alat  angkut. Berdasarkan  desain  lokasi  penambangan  yang telah  direncanakan  atau  dirancang,  didapatkan volume  total  dari  lokasi  tersebut  sebesar 368.324.643 m .

## 3.1. Jenis Alat Bongkar-Muat dan Alat Angkut
Jenis  alat  bongkar-muat  dan  alat  angkut dapat  ditentukan dari  data Job  Site  Component (komponen  medan  kerja)  yang  telah  diolah diantaranya yaitu :
a.  Kesampaian daerah ( accessibility; transportation )
b.  Jalan  untuk  menuju  ke  lokasi  perencanaan penambangan termasuk dalam jalan kelas 1, jalan  untuk  menuju  ke  lokasi  perencanaan penambangan  juga  merupakan  jalan  provinsi dengan  lebar  jalan    5  meter  pada  jalur  kiri dan  kanan  dan  memiliki  batas  beban  pada jalan  sebesar  10  ton.  Maka  kendaraan  atau alat  gali-muat  dan  alat  angkut  yang  akan digunakan dalam penambangan dapat melalui jalan tersebut.
c.  Keadaan Tetumbuhan ( vegetation )
Dari  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti pada  lokasi  penelitian,  diketahui  bahwa tetumbuhan  yang  ada  berupa  ilalang  dan pepohonan  dengan  diameter  5-15  cm. Terdapat  dua  satuan  luas,  yang  pertama memiliki  luas  15  meter  dengan  diameter tetumbuhan  antara  5-15  cm  dan  yang  kedua memiliki luas 30 meter dengan diameter 5-20 cm. d.  Cuaca ( climatic condition )
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Kota Jayapura, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) dapat disimpulkan baha  rata-rata  curah  hujan  pada  daerah lokasi penelitian  adalah 229 milimeter.
3.2. Ketinggian dan temperatur ( altitude and temperature ).
3.2.1.  Data ketinggian. Menurut  Yanto  Indonesianto  (2008), horse power suatu  mesin  4  tak  akan  menurun  3  % sedangkan  bagi  mesin  2  tak  akan  menurun  1  % dari horse  power pada  permukaan  air  laut  ( sea level )  setiap  dipakai  pada  suatu  daerah  kerja dengan  ketinggian  1,000  ft  pertama.  Dari  data yang  dikumpulkan  oleh  peneliti,  maka  pada ketinggian  tersebut  tidak  terjadi  penurunan  pada tenaga mesin ( horse power ) pada lokasi penelitian.  Ketinggian  lokasi  penelitian  dapat dilihat pada tabel 1
Tabel 1 : Ketinggian No. Ketinggian (dpl) Meter feet 1 85 278,9 2 90 295,3 3 95 311,7 4 100 328,1 5 105 344,5 6 110 360,9 7 115 377,3 Rata-rata ketinggian 328,1 Sumber : Pengambilan data (2022)

## 3.2.2. Data temperature
Koreksi HP Excavator Hitachi ZC PC200 :
BHP ⅽ = 91.99 × . . ,
BHP ⅽ = 91.99 × 0,741 √1,073
BHP ⅽ = 70,61 HP
Koreksi HP Dump Truck Hino 300 Dutro 130 HD
BHP ⅽ = 91.99 × . ,
BHP ⅽ = 91.99 × 0,347 √1,073
BHP ⅽ = 33,07 HP
Jadi,  “ power ”  mesin  ( Engine HP)  70,61  HP adalah  “ brake  horse  power ”  pada excavator Komatsu  PC200  dan  33,07  HP  adalah  “ brake horse  power ”  pada dump  truck Hino  300  yang dikoreksi.
3.3. Jalan angkut, Kemiringan, dan Jarak ( haul road, grade and distance )
3.3.1.  Jalan Angkut
Kondisi  jalan  angkut  pada  lokasi  penelitian memiliki tanah yang lumayan keras dan permukaannya tidak rata, lempung keras.
Dari  hasil  pengolahan  data  tentang  lebar jalan  angkut  (jalan  lurus)  dan  lebar  jalan  angkut (jalan  belokan)  maka,  jalan  pada  lokasi  penelitian dapat dilalui 2 alat angkut.
3.3.2.  Kemiringan
Data  kemiringan  jalan  angkut  biasanya dinyatakan dalam persen (%). Dalam
pengertiannya,  kemiringan  (ɑ)  1%  berarti  jalan
tersebut  naik  atau  turun  1 meter  atau  1  ft  untuk setiap jarak mendatar sebesar 100 meter atau 100 ft. Misalnya : 20 % = 1 : 5 = 11.3º.
Tabel 2. Kemiringan Lokasi Penelitian Gradient (%) Grade (º) 23 1 : 4.3 12,9 32 1 : 3.1 17,7 8 1 : 12.5 4,6 Sumber : Pengambilan data pada lokasi penelitian (2022) 3.4.  Siklus Produksi ( production cycle component )
3.4.1.  Pemuatan ( loading )
1.  Jenis atau tipe dan kondisi alat muat (termasuk kapasitasnya).
2.  Jenis  alat  muat  yang  rencana  akan  digunakan adalah  Excavator  Komatsu  PC200-10MO  CE dengan kapasitas bucket 1.0 m
3.  Jenis  atau  macam  material  yang  akan dikerjakan
4.  Material  yang  akan  ditambang  adalah  batuan andesit.
5.  Kapasitas dari alat angkut ( hauling equipment ) 6.  Kapasitas alat angkut sebesar 5 m
7.  Pola  muat  :  Pola  pemuatan  Top  Loading dianggap paling efektif karena tidak ada waktu tambahan dalam satu siklus kerja alat bongkar –  muat  berdasarkan  pengamatan  langsung  di lapangan.
8.  Skill dari operatornya.
3.4.2. Pengangkutan (hauling)
1.  Kondisi  jalan  angkut  :  Kondisi  jalan  angkut pada  lokasi  penelitian  memiliki  tanah  yang lumayan  keras  dan  permukaannya  tidak  rata, lempung keras.
2.  Banyak  atau  tidaknya  tanjakan  :  Tanjakan pada  lokasi  penelitian  sebanyak  3  tanjakan dengan  kemiringan yang  berbeda,  data kemiringan dapat dilihat pada tabel 2.
3.  Kemampuan pengemudi
4.  Dan  hal-hal  lain  yang  berpengaruh  terhadap kecepatan dari alat angkut ( hauling equipment )
3.4.3.  Penimbunan ( dumping )
Tidak direncanakan untuk
melakukan penimbunan, karena setelah proses
pengangkutan  langsung  di  bawa  ke  tempat penjualan.
3.4.4. Kembali (return)
Merupakan  pekerjaan  dari  alat-alat  angkut untuk  kembali  lagi  ke  tempat  pemuatan  setelah menumpahkan muatan pada dumping site (tempat penimbunan)
3.4.5.  Penempatan ( Spot )
1.  Jenis alat muat ( loading machine )
2.  Excavator Hitachi ZX200 PC
3.  Lokasi atau posisi alat muat ( loading equipment )
4. Parallel cut with turn and back, single stopping dump  truck  kedua  menunggu  selagi  backhoe memuat ke dump truck pertama dan seterusnya.
3.5.  Macam-macam  material  dan  perubahan volume
Jenis material yang ada pada lokasi penelitian yang  akan  di  gali  dan  ditangani  adalah soft atau easy  digging (tanah,  pasir)  hingga hard  digging ( shale,  compacted  material )  berupa  batuan andesit.
3.5.1. Weight (berat) material
Maka  berat  material  yang  akan  digali  atau ditangani  adalah  1.0 m =  3,5  ton  untuk excavator dan 5 m = 1,8 ton untuk dump truck 3.5.2. Swell (pengembangan)
Dari  hasil  perhitungan  yang  dilakukan    di dapatkan hasil sebagai berikut :
% “ swell ” = !!" # !!" # $ ×100%
SF ( Swell Factor )= %!!" &! '(
% “ swell ”  = ) $ ×100%  =  51 %
SF ( Sell Factor ) = *) =  0,66
Tabel  3.    Data  Persen  pengembangan  ( percent swell ) MATER IAL AVERAGE WEIGHT “IN BANK” % SWELL SWELL FACTO R AVERAGE “LOOSE” WEIGHT Lbs/c u yd Kg/ m Lbs/ cu yd Kg/ m Batuan Andesit ( Basalt ) 5000 2964 51 0.66 3300 1956
Sumber : Data Primer (2022) dan pemindahan tanah mekanis (2008)
3.6.  Kekompakan ( Compactability ) Data  kekompakan terdiri dari : Densitas ( density )
Densitas suatu material = ) = 1,687 lb/cu yd
Shrinkage :
% Shrinkage =
(,-./01 210/.3,-./01 2141.35 678363493:) ,-./01 210/.3 ×100% % Shrinkage = ()) ) ×100%
% Shrinkage =  34 %
% Shrinkage =
(<1=34 2141.35 679-083993:<1=34 21<1./0 679-083993:) <1=34 2141.35 679-083993:
×100%
% Shrinkage = ()) ×100% = 146 %
Shrinkage factor = *%
*%  % ?@
= *% *%  * % = 46 %
Jumlah “ volume in bank ” = 100 cu yd × 4.6 = 460 cu yd Rumus kegiatan pemadatan :
% Shrinkage =
(volume semula − volume setelah dipadatkan) volume × 100%
% Shrinkage = ()) × 100%
= 3,70 % Shrinkage factor = * %
* %  % ?@ × 100 %
= * % * %  , % × 100 %
= 96 %

## 3.7. Jenis Alat Bongkar-Muat yang Digunakan
Jenis  alat  bongkar-muat  dapat  ditentukan berdasarkan dari  data Job  Site  Component (komponen medan kerja)  yang telah diolah, maka alat  gali-muat  yang  dibutuhkan  pada  rencana penambangan  adalah Excavator Hitachi  ZX200 PC
3.8. Jenis Alat Angkut yang Digunakan Jenis alat angkut dapat ditentukan berdasarkan dari  data
Job  Site  Component (komponen medan kerja)  yang telah diolah, maka alat  angkut    yang  dibutuhkan  pada  rencana penambangan adalah Dump Truck Hino 300 Dutro 130 HD.
3.9. Jumlah  Alat  Bongkar-Muat  dan  Alat Angkut
Untuk menentukan  jumlah  alat  bongkar-muat dan alat angkut yang digunakan dalam penambangan yang direncanakan, dapat ditentukan  dengan  menghitung  produksi  dari  alat gali-muat  dan  alat  angkut,  umur  tambang  dan singkronisasi atau faktor keserasian alat.

## 3.9.1.  Produksi Alat Bongkar-Muat
Kapasitas Produksi Excavato r Hitachi ZX200 PC:
F ∶ S×T×U ×
V4 F ∶ ,)×,  ×,×
,* ⁼ 95,55 m / jam
F ∶ 95,55 m / jam × 8 Jam / hari = 764,4 m / hari
Maka,  produksi Excavator Hitachi  ZX200  PC adalah 764,4 m / hari.

## 3.9.2.  Produksi Alat Angkut
Produksi Dump Truck Hino 300 Dutro 130 HD 95,55 m / jam  ×  8  Jam  /  hari  =  764,4 m / hari 764,4 m / jam  ×  26  hari  /  bulan  =  19.874,4 m / bulan  19.874,4 m / jam  ×  12  bulan  /  tahun  = 238.492,8 m / tahun
Dengan  demikian  maka Dump  Truck Hino 300  Dutro  130  HD  dapat  memproduksi  batuan andesit sebanyak 238.492,8 m / tahun
3.9.3.  Singkronisasi  Alat  Bongkar-Muat  dan Alat Angku
8=-6/927 Y'(Z @'[ × \/0.35 3.34 <-:]93=0/34 8=-6/927 ^[_!@ ×\/0.35 3.34 3:]9/4 , × ),)) ×* = 2,4 ( match factor atau faktor keserasian)
Maka, match  factor atau  faktor  keserasian alat  sebesar  2,4  (alat  bongkar-muat  dan  alat angkut saling singkron)
3.10.  Jumlah Alat Bongkar-Muat yang Digunakan
Jumlah  alat  bongkar-muat  dapat  ditentukan berdasarkan dari  perhitungan  data  produksi  dari alat bongkar-muat dan alat angkut, umur tambang dan singkronisasi atau faktor keserasian alat yang telah  diolah,  maka  alat  gali-muat Excavator Hitachi  ZX200  PC  yang  di  butuhkan  sebanyak  3 buah

## 3.11.  Jumlah Alat Angkut Yang Digunakan
Jumlah  alat  angkut  dapat  ditentukan berdasarkan dari  perhitungan  data  produksi  dari alat bongkar-muat dan alat angkut, umur tambang dan singkronisasi atau faktor keserasian alat yang telah  diolah,  maka  alat  angkut Dump  Truck Hino 300 Dutro 130 HD yang di butuhkan sebanyak 10 buah.
4. KESIMPULAN .
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah bahwa Alat bongkar-muat yang di gunakan adalah Excavator  backhoe  merk Hitachi  type  ZX200  PC dengan  kapasitas  bucket  0,88 m dengan  target produksi sebanyak 764,4 m / hari.
Alat  angkut  yang  di  gunakan  adalah Dump Truck Hino  300  Dutro  130  HD  dengan  kapasitas bucket  5 m dengan  target  produksi  sebanyak 238.492,8 m / tahun Jumlah  alat  bongkar-muat  yang  dibutuhkan sebanyak  3  buah  sedangkan  jumlah  alat  angkut yang dibutuhkan sebanyak 10 buah.
a.  Dari  hasil  perhitungan  cadangan  maka diperoleh jumlah cadangan sebesar 294.659,71 m
b.  Umur  tambang  yang  direncanakan  yaitu  3 bulan
c.  Batuan  andesit  dilokasi  penelitian  jalan  buper waena  distrik  heram  kelurahan  hedam  kota Jayapura  provinsi  papua  ditambang  dengan menggunakan  sistem  tambang  terbuka strip mine dengan jalan masuk langsung.
5. DAFTAR PUSTAKA
[1].  Abrar
Saleng, (2004). “ Hukum Pertambangan ”, UII Press, Yogyakarta, Hal:90
[2].  Annaz, (2013). “ Metoda Penambangan ”, https://id.scribd.com/doc/131946577/Metoda- Penambangan , diakses tanggal 03 Mei 2022. [3].  BKKBN,(2021).ProfilKampungWaena, https:// kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1507/kamp ung-waena , diakses tanggal 18 Mei 2022.
[4].  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, (1990), Op.Cit, Hal:890
[5].  Hambali  dkk,  (2017),  "Evaluasi  Produksi  Alat Gali  Muat  dan  Alat  Angkut  Sebagai  Upaya Pencapaian  Target  Produksi  Pada  PT  Pama Persada  Nusantara  Distrik  KCMB"  Jurnal HIMASAPTA, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat.
[6].  Indonesianto  Y,  (2008).  “ Pemindahan  Tanah Mekanis ”  Jurusan  Teknik  Pertambangan UPN “ Veteran” Yogyakarta.
[7].  Milky,  (2018).  Geologi  Regional  Lembar Jayapura (Peg.Cycloops), Irian Jaya.
[8].  Suabey  A.  M,  (2017).  Profil  Distrik  Heram KotaJayapura,
https://id.scribd.com/document/347865477/Pr ofil-Distrik-Heram-Kota-Jayapura, diakses tanggal 04 Mei 2022.
[9].  Tim  Redaksi  Pustaka  Yustisia,  (2010). kumpulan  Peraturan  Pemerintah  tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 2
[10]. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 “ UUPMB ” Pembaruan  dari  Undang-Undang  No.  4 Tahun 1976 Tentang “ UUPMB ”
[11]. Wahono  dkk,  (2020),  "Evaluasi  Penggunaan Alat Muat adan Alat Angkut Untuk Peningkatan Produktivitas Andesit di PT Bina Nugrahautama Kec.  Kejayan  Kab. Pasuruan Prov Jawa Timur" Jurusan Teknik Pertambangan  Institut  Teknologi  Adhi  Tama Surabaya.
[12]. Wondoi L, (2009). “ Perencanaan Alat Angkut Pada  Penambangan  Batubara  Di  Desa Awaso  Distrik  Inggerus  Kabupaten  Waropen Provinsi  Papua ”.  Program  Studi  Teknik Pertambangan  Fakultas  Teknologi  Industri dan Kebumian Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.