Volume 16 Nomor 2,Oktober 2016, 81 - 90

## Analisis Efektifitas Penggunan Excavator Long Arm dan Excavator  Standart Arm Pada Kegiatan

## Normalisasi Sungai Muara Kelantan Kabupaten Siak Sri Indrapura
Efectivity Analysis of The Usilization of Standard and Long Arm Exavator on The Project of Muara Kelantan River Normalisation in The District of Siak Sri Indrapura

## Rakhamat Danney Saputra & Roza Mildawati
Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113 Pekanbaru-28284

## Abstrak
Perkembangan pembangunan di Provinsi Riau pada umumnya dan pada Kabupaten Siak Sri  Indrapura khususnya  sudah  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  pesat  dan  menjanjikan. Selain  gedung  dan infrastruktur  pendukung lainnya, Pemerintah  Kabupaten  Siak  Sri  Indrapura juga  membangun saluran  irigasi  sekunder  dan  primer  sebagai  aliran  untuk  pertanian  dan  untuk pencegah  banjir. Mengingat  luas  area  galian  di  dua  titik,  sehingga  tidak  mungkin  dikerjakan dengan  menggunakan  tenaga  konvensional  biasa,  karena  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang sangat besar, maka di lakukan pemindahan tanah secara mekanis. Alat berat yang di gunakan yaitu excavator  long  arm dan excavator  standart  arm. Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  pekerjaan normalisasi Sungai Muara Kelantan Kabupaten Siak
dapat diketahui efektifitas dan hasil produktivitas,waktu,  dan  biaya.  Dengan  menggunakan  alat excavator  long  arm untuk  pekerjaan  galian  saluran  sekunder  diketahui  total  quantitas  volume galian 130.290  M 3 .  Besar  biaya  per  jam  yaitu  Rp  514.360,- ,  maka  total  biaya  yang  diperlukan yaitu  Rp Rp 579.683.720,- dan  menggunakan excavator  standart  arm diketahui  total  quantitas volume  galian  130.290m 3 ,  dengan  besar  biaya  sewa  per  jam  yaitu  Rp  467.286  maka  total  biaya yang diperlukan Rp 549.528.336. Penggunaan alat excavator standart arm lebih efisien dari pada penggunaan  alat excavator standart arm.
Kata Kunci : Excavator, Kapasitas Produksi, Biaya Sewa Alat.

## Abstract
Development in Riau Province in general and on the Siak Sri Indrapura in particular has shown  a  considerable  increase  rapidly  and  promising.  In  addition  to  building  and  supporting infrastructure, the Government of Siak Sri Indrapura also build irrigation canals as a secondary and  primary  school  for  agriculture  and  for  flood  prevention. Given  the  area  excavated  at  two points, so it can not be done with the use of conventional, because it takes time and a very large cost,  then  do  earthmoving  mechanically.  Heavy  equipment  in  use  that  long  arm  excavators  and excavator  standard  arm.  Based  on the  results  of  research  on  the  work  of  the  normalization  of Muara  Sungai  Kelantan  Siak  knowable  effectiveness  and  productivity  gains,  time,  and  cost.  By using a long arm excavator for excavation work secondary channel known total volume quantities of excavation 130 290 M3. The cost per hour of USD 514 360, -, then the total cost needed is Rp Rp 579 683 720, - and using standard arm excavator known total 130.290m3 excavation volume quantities, with large hourly rental fee of USD 467 286, the total cost required USD 549 528 336. The use of standard arm excavator more efficient than the use of a standard excavator arm.
Keywords: Heavy Equipment, Production Capacity, Costs Operasinal.

## aintis
Jurnal

## PENDAHULUAN
Dalam  pekerjaan-pekerjaan  bangunan  sipil  yang  besar  sering  kali  dituntut penyelesaian yang cepat. Untuk itu diperlukan penggunaan alat berat yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dilaksanakan. Kegiatan Normalisasi Sungai Muara Kelantan  Kabupaten  Siak  sangat  membutuhkan  alat  berat  untuk  mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Dalam kegiatan ini salah satu pekerjaan yang menggunakan alat berat adalah pekerjaan normalisasi sungai .
Alat  berat  yang  digunakan  dalam  suatu  pekerjaan  biasanya  saling  terkait dengan alat-alat berat lainnya. Salah satu contohnya adalah pekerjaan pemindahan tanah mekanis.Alat gali excavator di perlukan untuk menggali, mengangkat serta memuat tanah . Dalam menentukan laju produksi dari berbagai alat berat tersebut terdapat  asumsi-asumsi  yang  digunakan  yaitu  berupa  teori-teori  untuk memperoleh laju produksi yang efisien dan optimal.
Pada  pekerjaan  Normalisasi  Sungai  Muara  Kelantan  kabupaten    Siak  Sri Indrapura  bertujuan  untuk  pengairan  pertanian  dan  penanggulangan  banjir. Pekerjaan  normalisasi  sungai  Muara  Kelantan  ini  menggunakan  alat  berat excavator  long  arm dan excavator  standar  arm untuk  pekerjaan  galian  jaringan sekunder dan primer.  Adapun faktor-faktor efisiensi penggunaan alat berat yaitu seperti operator, kondisi alat dan lokasi proyek. Menyadari akan hal tersebut maka penulis ingin meneliti seberapa jauh efektif penggunaan alat berat pada pekerjaan normalisasi, guna merealisasikan pekerjaan yang efektif dan ekonomis Rumusan Masalah
1. Berapa jumlah waktu dan alat berat  yang optimal dibutuhkan ?
2. Berapa biaya  yang di butuhkan dalam pengerjaan normalisasi Sungai Muara Kelantan Kabupaten Siak ?
3. Berapa  besar  perbandingan  efektifitas    antar excavator  standart  arm dengan excavator long arm ?

## Tujuan Penelitian
1. Menghitung Jumlah  minimal  Alat  dan  waktu  untuk excavator  long  arm dan excavator  standart  arm didalam  pekerjaan  normalisasi Sungai Muara Kelantan.
2. Menghitung biaya alat excavator long arm dan excavator standrt arm
3. Menganalisa  tingkat  efektivitas excavator  standart  arm dan excavator  long arm

## Bagan Alir Penelitian (Flow Chart)
Bagan alir Penelitian (flow chart) digunakan untuk mempermudah proses penelitian. Untuk  mendapatkan  hasil  penulisan  yang  baik  maka  penulis  dalam penelitian  ini  melakukan  metode  observasi  lapangan,  yaitu  dengan  melakukan pengamatan  langsung  dilokasi  pekerjaan  dan  mengumpulkan  data  dari  berbagai pihak terkait.
Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian akan dianalisa dengan cara:
1. Menghitung Jumlah  minimal  Alat  dan  waktu  untuk excavator  long  arm dan excavator  standart  arm didalam  pekerjaan  normalisasi  sungai muara kelantan
2. Menghitung biaya alat excavator long arm dan excavator standrt arm

## Analisis Efektifitas Penggunan (Rakhamat Danney Saputra & Roza Mildawati)
3. Menganalisa tingkat efektivitas excavator  standart  arm  dan  excavator long arm
4. Hasil analisa.
Gambar1 Bagan Alur (Flow Chart) tahapan penelitian
Setelah  melakukan  analisa data, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode membandingkan  jumlah  alat  berat yang digunakan dan jumlah hari kerja antara hasil analisa dengan dilapangan.  Dari  memperhitungan seluruh  daya  guna  alat  berat  pada setiap pekerjaan maka akan diperoleh jumlah  alat  berat  yang  dibutuhkan untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tepat waktu  yang  telah  ditentukan  pada kontrak.

## METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian pada tugas  akhir  ini  dilakukan Desa
Muara  Kelantan  kabupaten  Siak
Sri Indrapura.
2. Sumber Data
a. Data Primer Data  primer  adalah  data-data yang dikumpulkan  dari  studi literatur  (buku,  referensi  dan jurnal)  serta  dari  studi  kasus pengamatan  lapangan  secara informal (observasi dan wawancara) dengan memperoleh informasi dari kontraktor  mengenai  kebijakan selama dilapangan
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi literature, berbagai buku referensi dan jurnal. Pengumpulan  data  sekunder yaitu  memperoleh  informasi dari kontraktor mengenai kebijakan di lapangan.

## 3. Pengumpulan Data
Dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini penulis menggunakan metodelogi penelitian  yang  biasa  digunakan dalam  penyusunan  Tugas  Akhir seperti berikut :
a. Studi Pustaka Dalam  studi  pustaka  ini dikumpulkan  referensi  yang berhubungan  tentang  Tugas Akhir seperti buku-buku yang dapat dijadikan landasan sebagai teori penulisan Tugas Akhir ini. b. Observasi Lapangan Observasi lapangan
merupakan studi kasus dalam tugas  akhir  yang  ditujukan pada  kontraktor  pelaksana proyek Normalisasi  Sungai Muara Kelantan  Kabupaten Siak  Sri  Indrapura,  berupa wawancara dan terlibat langsung  dalam  pelaksanaan penyelesaian pekerjaan proyek Normalisasi  Sungai Muara  Kelantan  Kabupaten Siak Sri Indrapura. HASIL DAN PEMBAHASAN Produktivitas Excavator LONG ARM
Pekerjaan Rehabilitas  Saluran Skunder  dengan  menggunakan  alat excavator long arm, dengan perkiraan Kuantitas 130.290 m 3
Pekerjaan  galian  direncanakan Produksi  rata-rata  Perjam  37,4  m 3
/Jam a. Alat yang dibutuhkan = 2,00 Unit b. Jam kerja efektif 1 Hari =7,00 jam/hari c. Produksi alat setiap hari = 37,4 x 7 x 2
= 523,6 m 3 /hari
d. Volume yang akan dikerjaan
= 130.290 M3 : 523,6 m 3 /hari = 248,85 Hari = 249 Hari Dari hasil estimasi alat
excavator  long  arm melewati  waktu yang di tentukan  yaitu 210 hari kerja, waktu  yang  diproleh  yaitu  249  Hari Kerja  atau    8,9  bulan.  Jadi  dengan menggunakan  2  alat excavator  long arm kontraktor pelaksana memperoleh
hari kerja yang tidak efektif
(melampaui  batas  waktu  210  hari kerja).
Maka di cari waktu yang efektif untuk pencapaian  pekerjaan  yang  effisien yaitu Asumsi : solusi 3 alat Produksi alat setiap hari = 37,4 x 7 x 3
= 785,4 m 3 /hari = 130.290m 3 / 785,4 m 3 /hari
= 165,89 Hari = 166 Hari Jadi dengan menggunakan 3 alat excavator long arm kontraktor pelaksana memperoleh hari kerja yang efektif yaitu 166 hari kerja (dari batas waktu  210  hari  kerja).  Maka  penulis menyaran kan untuk pekerjaan Normalisasi  Sungai  Muara  Kelantan Kabupaten Siak Sri Indrapura di harus menggunakan  3  alat excavator  long arm.

## Produktivitas Excavator  Standart
ARM Pekerjaan  Rehabilitasi Saluran Sekunder  dengan  menggunakan  alat excavator standart  arm,  dengan
perkiraan Kuantitas 130.290 m 3 .
Pekerjaan  galian  direncanakan Produksi rata-rata Perjam 56 m3/Jam a. Alat yang dibutuhkan = 2,00 Unit b. Jam kerja efektif 1 Hari = 7,00 jam/hari
c. Produksi alat setiap hari
= 56 x 7 x 2 = 784  m3/hari
d. Volume yang akan dikerjaan
= 130.290  m3 : 784 m3/hari
= 116,19  Hari = 116 Hari
Jadi untuk menyelesaikan
pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder dibutuhkan waktu sebanyak
116 Hari Kerja atu 24  minggu 6 bulan

## Tabel Produktivitas Excavator Long ARM dan Excavator Standart ARM
N o Jenis Peralata n Tahun Pembuat an Merek/ Type Kapasit as (m3) Jumla h Alat (unit) Total waktu pekerja an (hari) Faktor Korek si (BFF) Ket 1 . Excavat or  Long ARM 2011 Kobelc o 0,4 2 248,85 37,4 m 3 /ja m Melew ati batas waktu (Tidak effekti f) 2 . Excavat or  Long ARM 2011 Kobelc o 0,4 3 165,89 37,4 m 3 /ja m Tercap ai batas waktu (effekt if) 3 . Excavat or Standart ARM
2011 Hitach i 0,6 2 116,19 56m 3 m 3 /ja m Tercap ai batas waktu (effekt if) Berikut hasil perbandingan produktivitas  alat  berat excavator long ARM dan excavator standar arm pada Grafik.
Biaya efesiensi yang  di  butuh  kan dengan Excavator Long ARM
Besar  nya  biaya  yang  di  butuh kan  pada  Pekerjaan  Galian  dengan menggunakan 3  (tiga) alat  berat Excavator Long ARM yaitu : Biaya sewa alat per jam : Rp 514.360
(lima ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
Maka  total  biaya  kerja  dalam  waktu 23,69 minggu yaitu : Total jam kerja = 23,69 minggu x 7 = 165,89 hari =165,89 hari  x  7 jam/hari = 1161,23 jam
Diambil  asumsi  waktu  efektif  kerja per hari = 7 jam/hari Biaya  total =  1161,23 jam  x  Rp 514.360/jam =  Rp 597.290.262,8  ~
Rp  597.290.262 (lima  ratus  sembilan puluh  tujuh  juta  dua  ratus  sembilan puluh  sembilan  ribu  dua  ratus  enam puluh dua rupiah) Total jumlah alat yang digunakan = 3 unit
=  Rp  597.290.262  biaya satu alat x 3 = Rp 1.791.870.786 Total biaya penawaran
pekerjaan  galian  oleh  PT.  Tiga  Naga Emas  dengan  mengunakan 4  (empat) alat  berat excavator  long  arm yaitu  : Rp  2.925.401.179,99  ~  (dua  milyar sembilan  ratus  dua  puluh  lima  juta empat  ratus  satu  ribu  seratus  tujuh puluh sembilan rupiah).
Jadi  PT.  Tiga  Naga  Enam  masih mendapat ke untungan (profit) sebesar : Profit =  Rp  2.925.401.179 - Rp 1.791.870.786
=  Rp 1.133.530.393 (satu  milyar  seratus  tiga  puluh  tiga juta  lima  ratus  tiga  puluh  ribu  tiga ratus  sembilan puluh tiga rupiah)
Biaya efesiensi yang  di  butuh  kan dengan Excavator Standar ARM
Besar  nya  biaya  yang  di  butuh  kan pada Pekerjaan Galian dengan menggunakan  alat  berat Excavator Standart ARM yaitu :
Biaya sewa alat per jam : Rp 467.286 (empat  ratus  enam  puluh  tujuh  ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Maka  total  biaya  kerja  dalam  waktu 24 minggu yaitu : Total jam kerja =24 minggu x 7 hari =168 hari =168 hari x 7 jam/hari =1176 jam Diambil  asumsi  waktu  efektif  kerja per hari = 7 jam/hari Biaya total =1176 jam x Rp.467.286/jam =Rp.549.528.336,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga  puluh enam rupiah) Total jumlah alat yang digunakan = 2 unit
Nilai S, K, N Hasil estimasi produktivitas alat excavator n  =  Jumlah  alat (unit) s  =  Total  Waktu  Pekerjaan (hari) k = Faktor koreksi (m3/jam) 2 alat 3 alat 2 alat
= Rp  549.528.336biaya  satu  alat  x2 unit = Rp 1.099.056.672
Jadi  PT.  Tiga  Naga  Enam  masih mendapat ke untungan (profit) sebesar  Profit  = Rp  1.677.072.866 - Rp 1.099.056.672,- = Rp 578.016.194 (lima  ratus  tujuh puluh  delapan juta  enam    belas  ribu  seratus Sembilan puluh empat rupiah ) Tabel Perbandingan  Biaya  Kerja Excavator  Long  ARM dan Excavator  Standart ARM No Jenis Peralatan Total jam kerja Biaya sewa/jam (Rp) Total Biaya (Rp) Profit (Rp) Ket 1. Excavator Long ARM 1161,23 514.360 1.791.870.786 1.133.530.393 Area kerja saluran skunder 2. Excavator Standart ARM 1176 467.286 1.099.056.672 578.016.194 Area kerja saluran skunder Pada  Tabel  Dapat  di  lihat bahwa harga sewa alat excavator long
ARM lebih    tinggi  dibanding  dengan harga  Rp  514.360/jam  dari  pada  alat excavator  standart  ARM yaitu  Rp 467.286/jam,  dari  harga  sewa  dapat mempengaruhi
efesiensi biaya
kerja,yang memiliki selisi harga sebesar  Rp  47.074/jam  dan  ini  dapat mempengaruhi  efesiensi  kerja  pada normalisasi sungai.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian pada  Pekerjaan  Normalisasi  Sungai Muara  Kelantan  Kabupaten  Siak  yang menggunakan  alat  berat excavator long  ARM dan excavator  standart ARM dapat  di  ketahui  efektifitas  dan hasil  produktivitas,  waktu,  dan  biaya sebagai berikut:
1. Untuk menyelesaikan pekerjaan normalisasi sungai muara Kelantan di butuhkan 2 unit alat excavator  long  ARM untuk
Nilai (Rp) Hasil estimasi Biaya alat excavator Excavator long ARM Excavator Standart ARM
pekerjaan galian saluran sekunder  diketahui  total  jumlah volume  galian 130.290  m 3 dan jam  kerja  efektif/hari  yaitu  7 jam,  di  peroleh  total  hari  kerja yaitu  248,85  hari  kerja  (waktu penyelesaian  pekerjaan  tidak tercapai), solusi nya yaitu dengan menggunakan 3 unit alat excavator  long  ARM di  peroleh total hari kerja yaitu 165,89 hari kerja (waktu penyelesaian pekerjaan tercapai), dengan  menggunakan  2  unit alat excavator standart ARM di peroleh  total  hari  kerja yaitu 116 hari kerja (waktu penyelesaian pekerjaan tercapai), Besar  biaya  sewa dengan menggunakan alat excavator  standart  ARM yaitu Rp  467.286/jam  (empat  ratus enam  puluh  tujuh  ribu  dua ratus  delapan  puluh  enam rupiah).
2. Biaya  yang  di  perlukan  oleh excavator  standart  arm untuk pekerjaan  normalisasi  sungai muara Kelantan Rp 1.099.056.672,- (satu  milyar Sembilan  puluh  Sembilan  juta lima  puluh  enam  ribu  enam ratus  tujuh  puluh  dua  rupiah) dengan  total  jam  kerja  1176 jam. Dan besar biaya sewa alat dengan  menggunakan  alat  per jam excavator  long  ARM yaitu Rp 514.360,- (lima ratus empat belas  ribu  tiga  ratus  enam puluh  rupiah),  maka  tota  biaya yang di perlukan dengan menggunakan  3  alat excavator long ARM yaitu Rp 1.791.870.786 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta  delapan  ratus  tujuh  puluh ribu  tujuh  ratus  delapan  puluh enam  rupiah) dengan  total  jam kerja 1161,23  jam kerja.
3. Dengan  penggunaan  2  (dua) alat  berat excavator  standart arm diperoleh  waktu  116  hari kerja,  dan  dengan  penggunaan
2  (dua)  alat  berat Excavator long    ARM di  peroleh  waktu 248,85  hari  kerja,Dilihat  dari efektifitas pemakaian alat berat
antara excavator  long  arm dan excavator  standart  arm dapat disimpulkan  bahwa excavator standart  arm lebih  efektif  dan efisien dari segi waktu
pekerjaan dan biaya.

## 6.2. Saran
Dalam  pekerjaan  galian  yang menggunakan  alat-alat  berat  dapat disampaikan beberapa saran, yaitu :
1. Sebelum  penggunaan  alat-alat berat dalam pekerjaan sebaiknya  dianalisa  terlebih dahulu dengan kondisi realita yang  ada  di  lapangan.  Jika volume  pekerjaan  yang  besar ada  baiknya  menggunakan alat  berat  yang  mempunyai kapasitas produksi yang besar yang  akan  mempersingkat waktu  pekerjaan  dan  dapat menekan biaya operasional.
2. Dalam  pemilihan  type  alat berat excavator long  arm
maupu excavator  standart arm untuk  pekerjaan  galian normalisasi sungai sebaik nya di pilih sesuai dengan kondisi lapangan (existing).
3. Pengaturan jadwal dan metode kerja yang tepat dapat mengurangi biaya penggunaan alat berat. 4. Untuk  penelitian  selanjut  nya dapat  di  lakukan penelitian dengan  merek  (brand)  alat excavator yang berbeda.
5. Apa bila lebar galian normalisasi sungai lebih lebar dari  jangkauan  bucket  alat excavator, maka dapat mengunakan  ponton  sebagai alat  bantu  jangkauan  galian pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1981, “Specification  and Performance Handbook”, Edisi 7, Komatsu, Jepang. Anonim,  1983, “Specification  and Performance Handbook”, Edisi 15, Komatsu, Jepang. Ade  Putra  (2013),  dengan  judul penelitian “ Analisa Produktivitas Dan Biaya Penggunaan Contruction  methods 1998  Waktu Siklus excavatorberoda crawler Erizal (2005), telah melakukan penilitian  terdahulu  tentang “ Optimalisasi    Penggunaan Alat  Berat  pada  Pekerjaan Pembangunan  Jalan  Menuju Kawasan Industri Tenayan ” Kholil, Ahmad, 2012 ,  ” Alat  Berat ”,
Remaja Rosdakarya, Bandung. Kriteria Perencanaan-01, 2010 Maulana Robby,  2013, “Alat -alat Berat untuk Proyek Konstruksi” ,  Rineka  Cipta Jakarta. Nabar,  1998,  Menghitung  produksi kerja aktual merupakan langkah yang dilakuakn untuk  menetukan  produksi kerja Rosmini, 19 95, “ Caterpillar Performance Handbook”, Edisi 26, Illinois, USA Saputra  Agus,  “ Analisa  Pemakaian Alat-Alat Berat Pada Pekerjaan Penimbunan Tanah Jalan Simpang
Panam – Tanjung Mengkudu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” Rochmanhadi, 1982, “Alat -alat Berat Dan Penggunaannya”, Badan  Penerbit  Pekerjaan Umum, Jakarta. Rochmanhadi,  1984, “Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan Menggunakan Alat-alat Berat”, Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta. Rochmanhadi,  1988,  ” Pengantar  dan Dasar – Dasar  Pemindahan Tanah Mekanis ”, Badan Penerbit  Pekerjaan  Umum,
Jakarta.
Shalahuddin,  2009  Faktor  Koreksi
Alat Berat
Syafriani, (2006) ,  “Ruas  jalan  Sei
Rakyat – Labuhan  Bilik – Sei  Berombang  Kecamatan Panai  Tengah- Panai  Hilir yang  berada  di  Kabupaten
Labuhan Batu” Sutant o Kelvin Rudy (2013),” Produktivitas Alat berat Pada Pekerjan Galian Gedung P1 P2 UK Petra ”. Tenrisuki,2003,” Pengantar dan Dasar – Dasar  Pemindahan Tanah Mekanis Wilopo, Joko, 2009 , ” Metode Konstruksi  dan  Alat-Alat Berat ”, Universitas Indonesia, Jakarta. Yulirisma, (2004), “ Analisa  Daya Guna Alat Berat Pada Struktur Jalan Teratak Buluh Desa Kualu Kabupaten Kampar ” ,
BROSUR Training  centre  Dept.  PT.  Tractor jakarta attachment WIBSITE http:mbegdut.blogspot.co.id/2013/03/ 07sumitomokenki.html.
http:mbegdut.blogspot.co.id/2013/03/ 07sumitomokenki.html. http:excavator.blogspot.co.id/2014/05 /09komatsu.html. http:powershovel.blogspot.co.id/2011 /07/05toro.html. httpbuckettoro.blogspot.co.id/2011/07 /05toro.html. http:tekniksipilindo.blogspot.co.id/20 13/03/07tekniksipilindo.html . http://berandainovasi.com/normalisasi -sungai :http://berandainovasi.com/normalisas i-sungai upaya penanggulangan danpe ncegahan- banjir/#sthash.2x4ZfGKI.dpuf