## Civronlit

## Analisa Perbandingan Sistem Pelat Konvensional dengan Sistem Precast Half Slab dalam Segi Waktu dan Biaya

## Ilham Riyadi*, Elvira Handayani, Wari Dony
Fakultas Teknik Universitas Batanghari *Correspondence email: ilhamriyadiilham111@gmail.com
Abstrak. Ada  beberapa  metode  pelaksanaan  yang  dipakai  dalam  proyek,  yaitu  diantaranya  metode konvensional  dan precast .  Pada  penelitian  ini  akan  dibahas  terkait  pekerjaan  pelat  lantai  pada  proyek Pembangunan  Gedung  Fakultas  Terpadu  A  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha  Saifuddin  Jambi  sebagai objek  penelitian  ini.  Pada  proyek  tersebut  keseluruhan  pekerjaannya  menggunakan  metode  konvensional termasuk pada pekerjaan pelat lantai. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menerapkan metode pekerjaan pelat  lantainya  menggunakan  metode precast  half  slab yang  kemudian  nantinya  akan  dibandingkan  dengan metode  konvensional  dari  segi  waktu  dan  biaya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis perbandingan dari segi biaya dan waktu antara metode konvensional dengan metode precast half slab sekaligus mengkaji metode manakah yang lebih menguntungkan antara metode pelat lantai konvensional dengan metode precast  half  slab dilihat  dari  segi  biaya  dan  waktu.  Adapun  hasil  analisa  perbandingan  biaya  dan  waktu pengerjaan  pelat  konvensional  dan precast  half  slab pada  proyek  Pembangunan  Gedung  Fakultas  Terpadu  A Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi diperoleh bahwa penggunaan metode precast half slab lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode pelat lantai konvensional dengan  selisih biaya sebesar Rp. 38.110.000,00 atau 4,50 % dan selisih waktu pekerjaan selama 21 hari kalender atau 25 %.
Kata Kunci: Pelat Konvensional, Precast Half Slab , Waktu, Biaya.

## PENDAHULUAN
Pembangunan di Indonesia dalam bidang konstruksi dari tahun ke tahun semakin berkembang. Baik  dari  metode  atau  sistem  konstruksi  yang  dilakukan  maupun  dari  segi  desainnya.  Ada  beberapa metode pelaksanaan yang dipakai dalam proyek, yaitu diantaranya metode konvensional dan precast . Salah  satunya  yaitu  pada  pengerjaan  beton  yang  dapat  diterapkan  kedua  metode  tersebut.  Beton konvensional  adalah  beton  yang  dalam  pelaksanaannya  langsung  dicor  pada  lokasi  elemen  struktur yang direncanakan. Sedangkan beton pracetak atau beton precast adalah  elemen struktur  beton yang dalam  pelaksanaannya  dirawat  ( curing )  dan  dicor  di  lokasi  lain,  misal  pabrik  atau workshop (bukan pada tempat beton itu akan dipasang).
Menurut Ervianto (2006), Pelat lantai merupakan struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan  bidang  yang  arahnya  horizontal  dan  beban  yang  bekerja  tegak  lurus  pada  bidang  struktur tersebut  sehingga  pada  bangunan  gedung  pelat  ini  berfungsi  sebagai  diafragma  atau  unsur  pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Dalam perencanaannya, pelat lantai harus dibuat rata, kaku dan lurus agar pengguna gedung dapat dengan mantap memijakan kakinya.
Metode half slab merupakan sistem pengerjaan pelat lantai dengan cara membagi pelat menjadi 2 bagian. Cast in place untuk bagian atas pelat dan precast untuk bagian bawah pelat. Tulangan pada beton cast in place merupakan  tulangan atas  pelat lantai dan tulangan pada precast pelat merupakan tulangan bawah pelat lantai sesuai desain struktural (SIBIMA Konstruksi, 2019).
Romi  (2016)  mengatakan  bahwa  metode half  slab merupakan  metode  pekerjaan  pelat  lantai yang sebagian struktur pelat lantainya dilakukan dengan sistem precast dan sebagiannya lagi dengan sistem  cor  ditempat.  Segmen precast bisa  diolah  di  tempat  fabrikasi  atau  pabrik  yang  sudah disediakan  di  sekitar  area  proyek,  kemudian  dikirim  ke  lokasi  perakitan  untuk  dipasang,  berikutnya dikerjakan  pemasangan  tulangan  besi  bagian  atas,  selanjutnya  dikerjakan  pengecoran  sebagian  pelat dilokasi elemen struktur yang sudah direncanakan. Kelebihan pada metode ini yaitu dapat memangkas waktu  pengerjaan  dan  mengurangi  biaya  pengeluaran  khususnya  penekanan  pada  biaya  kebutuhan bekisting.
Penelitian  ini  membahas  pekerjaan  pelat  lantai  pada  proyek  Pembangunan  Gedung  Fakultas Terpadu A Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai objek penelitian ini. Pada proyek  tersebut  keseluruhan  pekerjaannya  menggunakan  metode  konvensional  termasuk  pada
Ilham Riyadi et al., Analisa Perbandingan Sistem Pelat Konvensional dengan Sistem Precast Half Slab dalam Segi Waktu dan Biaya
pekerjaan pelat lantai. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menerapkan metode pekerjaan pelat lantainya menggunakan metode precast half slab yang kemudian nantinya akan dibandingkan dengan metode konvensional dari segi waktu dan biaya.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  perbandingan  dari  segi  biaya  dan waktu  antara  metode  konvensional  dengan  metode precast  half  slab sekaligus  mengkaji  metode manakah yang lebih menguntungkan antara metode pelat lantai konvensional dengan metode precast half slab dilihat dari segi biaya dan waktu.

## METODE Jenis Data Penelitian
1. Data Primer
Data  primer  adalah  data  asli  atau  data  baru  yang  memiliki  sifat up  to  date .  Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data-data yang diperoleh antara lain:
a. Hasil wawancara bersama tim lapangan.
Wawancara  yang  dilakukan  mengenai  pekerjaan  struktur  dari  proyek  tersebut,  terutama  pada pekerjaan  pelat  lantai  baik  dari  segi  metode  pekerjaan  maupun  hal  lainnya  yang  dapat menyokong dalam penelitian ini.
b. Hasil diskusi bersama tim engineering .
Diskusi  yang  dilakukan  berupa  pemilihan  gedung  yang  cocok  untuk  dijadikan  objek  pada penelitian ini, juga penjelasan mengenai isi dari data-data proyek yang diperoleh.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti  dari  berbagai  sumber yang  telah  ada. Data sekunder tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dan juga dari data-data proyek yang menjadi objek penelitian.
Data-data yang diperoleh antara lain: a. Gambar rencana pekerjaan proyek.
Gambar  rencana  yang  diperoleh  berupa  gambar  rencana  pekerjaan  pelat  lantai  pada  proyek yang ditinjau.
b. Owner estimate .
Data owner estimate ini berisi data berupa  volume pekerjaan,  AHSP, dan RAB sesuai dengan proyek yang bersangkutan.
c. Data-data proyek.
Data-data yang diperoleh berupa data umum dan data teknik pada proyek yang terkait.

## Metode Pengambilan Data
1. Studi Literatur
Pada studi literatur ini, penulis mempelajari  dan mencari beberapa referensi  yang mengkaji mengenai sistem pengerjaan pelat lantai.
2. Metode Observasi
Pada metode observasi ini, penulis langsung meninjau ke lokasi yang bersangkutan (sewaktu PKL  di  Proyek Springwood  Residence  Apartment ,  Tangerang-Banten)  terkait  metode  pekerjaan precast  half  slab guna  pengambilan  bahan  atau  data  yang  menunjang.  Untuk  Pengambilan  data proyek  pada  penelitian  ini,  penulis  meminta  langsung  kepada  Tenaga  Ahli  Konsultan  MK  di Proyek  Pembangunan  Gedung  Fakultas  Terpadu  A  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Thaha Saifuddin Jambi.
3. Metode Wawancara
Pada metode wawancara ini, penulis melakukan diskusi maupun  tanya jawab dengan pihak yang terkait mengenai perbedaan metode pekerjaan pelat lantai konvensional dengan precast half slab (sewaktu PKL di Proyek Springwood Residence Apartment , Tangerang-Banten).

## Segi Waktu dan Biaya

## Diagram Alir Penelitian
Gambar 1 . Diagram Alir Penelitian Sumber: Data Olahan (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Biaya Pekerjaan
Pada  analisa  biaya  pekerjaan  ini,  tahap  awalnya  yaitu  dengan  menghitung  volume  pekerjaan, penentuan  harga  satuan  pekerjaan,  menganalisa  harga  satuan  pekerjaan,  hingga  pada  akhirnya menghitung rencana anggaran biaya dari masing-masing metode pekerjaan.
1. Volume Pekerjaan
Tabel 1. Rekapitulasi Volume Pekerjaan No Uraian Pekerjaan Volume Satuan 1 PELAT LANTAI 2 1. Bekisting lantai 749,46 M 2 2. Baja tulangan lantai 6.917,52 Kg 3. Beton lantai K350 97,43 M 3 2 PELAT LANTAI 3 1. Bekisting lantai 749,46 M 2 2. Baja tulangan lantai 6.917,52 Kg 3. Beton lantai K350 97,43 M 3 3 PELAT LANTAI 4 1. Bekisting lantai 749,46 M 2 2. Baja tulangan lantai 6.917,52 Kg 3. Beton lantai K350 97,43 M 3 Sumber: PT. Kanta Karya Utama (2017)
2. Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat
Tabel 2. Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Alat No Uraian Satuan Harga Satuan 2022 (Rp) I Daftar Harga Satuan Upah Tahun 2022 Mandor Hari Rp                  191.664,00 Kepala Tukang Kayu Hari Rp                  202.312,00 Kepala Tukang Batu Hari Rp                  202.312,00 Kepala Tukang Besi Hari Rp                  202.312,00 Tukang Kayu Hari Rp                  193.523,00 Tukang Batu Hari Rp                  193.523,00 Tukang Besi Hari Rp                  193.523,00 Pekerja Hari Rp                  152.128,00 II Biaya Sewa Peralatan Per-Jam Kerja Concrete Vibrator Jam Rp                    69.000,00 Tower Crane 10-15 Ton Jam Rp                  632.231,00 III Beton Ready Mix Beton K 350 M 3 Rp               1.020.000,00 IV Bahan Kayu Kayu Bekisting M 3 Rp               1.900.000,00 Kayu Dolken 7-10 Btg Rp                    25.000,00 Minyak Bekisting Ltr Rp                    12.000,00 V Bahan Plywood Tebal 9 mm Lbr Rp                  133.000,00 VI Bahan Besi Dan Kawat Kawat Beton Kg Rp                    24.200,00 Bahan Besi : Besi Beton (Ulir) Kg Rp                    14.600,00 Bahan Paku : (2 - 5)" Kg Rp                    20.000,00 Sumber: Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi (2022)

## 3. Jumlah Tenaga Kerja Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional No Uraian Pekerjaan Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 1 Pekerjaan Pelat Lantai 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 21 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 20 Pekerjaan Beton K350 12 2 Pekerjaan Pelat Lantai 3 Pekerjaan Bekisting Lantai 25 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 20 Pekerjaan Beton K350 12 3 Pekerjaan Pelat Lantai 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 25 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 20 Pekerjaan Beton K350 12 Sumber: Hasil Wawancara (2022)
4. Jumlah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half Slab
Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half Slab No Uraian Pekerjaan Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 1 Pekerjaan Pelat Lantai 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 3 Pekerjaan Beton K350 7 2 Pekerjaan Pelat Lantai 3 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 3 Pekerjaan Beton K350 7 3 Pekerjaan Pelat Lantai 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 3 Pekerjaan Beton K350 7
Sumber: Muhadi (2016)

## 5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Perhitungan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  berpedoman  pada  AHSP  SNI  2016  dan kombinasi  hitungan  lapangan.  Khusus  pada  indeks  tenaga  kerja  disesuaikan  kembali  berdasarkan data jumlah tenaga kerja yang diperoleh. Menurut Muhadi (2016), pada analisa pekerjaan bekisting precast  half  slab, nilai  indeks  bahan  yang  digunakan  berdasarkan  pengurangan  dari  nilai  indeks bahan  pada  metode  konvensionalnya.  Bahan  yang  mengalami  pengurangan  nilai  indeks  tersebut yaitu  pada  paku  dan plywood .  Pada  analisa  tersebut,  nilai  indeks  bahan  (paku  & plywood) berkurang menjadi 25% dari nilai aslinya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya penggunaan paku dan plywood karena precast  half  slab itu  sendiri  berfungsi  sebagai  bekisting  pelat  lantai (menggantikan fungsi plywood ). Adapun pengurangan nilai indeks tersebut disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Perbandingan Indeks Bahan Pasang Bekisting Pelat Lantai / M2 Indeks Satuan Bahan Konvensional Precast Halfslab 0,2200 0,0550 Kg Paku 0,1280 0,0320 Lbr Plywood 9 mm Sumber: Data Olahan (2022)

## 6. Perbandingan Biaya Pekerjaan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan,  maka  dapat  diketahui Rencana  Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing metode pekerjaan  sehingga dapat diketahui perbandingan  biaya  pekerjaan  dari  kedua  metode  tersebut.  Perbandingan  biaya  pekerjaan  dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Perbandingan Biaya Pekerjaan
No Uraian Pekerjaan Total Biaya ( Rp ) Selisih Biaya (Rp) Efisiensi (%) Konvensional Precast Half Slab 1 Pekerjaan Lantai 2 Rp 256.334.343,86 Rp 245.292.940,12 Rp 11.041.403,74 4,31% 2 Pekerjaan Lantai 3 Rp 257.094.776,06 Rp 245.292.940,12 Rp 11.801.835,94 4,59% 3 Pekerjaan Lantai 4 Rp 257.094.776,06 Rp 245.292.940,12 Rp 11.801.835,94 4,59% (A) Jumlah Biaya Fisik Rp 770.523.895,98 Rp735.878.820,37 Rp 34.645.075,61 (B) PPN ( 10 % ) Rp 77.052.389,60 Rp 73.587.882,04 Rp 3.464.507,56 Jumlah A + B Rp 847.576.285,58 Rp 809.466.702,41 Rp 38.109.583,17 Dibulatkan Rp 847.576.000,00 Rp 809.467.000,00 Rp 38.110.000,00 4,50%
Sumber: Data Olahan (2022)
Dari hasil rekapitulasi biaya pekerjaan pada tabel  6, diperoleh biaya pekerjaan Pelat Lantai Konvensional  sebesar  Rp.  847.576.000,00  dan  biaya  pekerjaan Precast  Half  Slab sebesar  Rp.
809.467.000,00.  Sehingga  penerapan  penggunaan  metode Precast  Half  Slab dapat  menghasilkan pengurangan biaya seluruhnya sebesar Rp. 38.110.000,00 atau 4,50 %.

## Analisa Waktu Pekerjaan
1. Durasi Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional
Tabel 7. Durasi Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional No Uraian Pekerjaan Waktu (Hari) 1 Pekerjaan Pelat Lantai 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 9 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 Pekerjaan Beton K350 2 2 Pekerjaan Pelat Lantai 3 Pekerjaan Bekisting Lantai 8 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 Pekerjaan Beton K350 2 3 Pekerjaan Pelat Lantai 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 8 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 Pekerjaan Beton K350 2 Sumber: Hasil Wawancara (2022)

## 2. Durasi Pekerjaan Precast Half Slab
Tabel 8. Durasi Pekerjaan Precast Half Slab No Uraian Pekerjaan Waktu (Hari) 1 Pekerjaan Pelat Lantai 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 4 Pekerjaan Beton K350 4 2 Pekerjaan Pelat Lantai 3 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 4 Pekerjaan Beton K350 4 3 Pekerjaan Pelat Lantai 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 4 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 4 Pekerjaan Beton K350 4 Sumber: Muhadi (2016)
3. Konversi Waktu Pekerjaan
Berdasarkan  hasil  durasi  pekerjaan  pada  masing-masing  metode  pekerjaan  di  atas,  maka dapat  ditentukan  penjadwalan  ( time  schedule )  berdasarkan  kebutuhan  hari  kerjanya.  Pada penjadwalan ini akan dibuat dalam durasi mingguan dengan terlebih dahulu menentukan konversi waktu pekerjaan yang disajikan pada tabel 9.
Tabel 9. Konversi Waktu Pekerjaan
No Uraian Pekerjaan Waktu Pekerjaan Metode Konvensional Waktu Pekerjaan Metode Precast Half Slab Hari Minggu Hari Minggu 1 Pekerjaan Pelat Lantai 2 Pekerjaan Bekisting Lantai 9 2 4 1 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 2 4 1 Pekerjaan Beton K350 2 1 4 1

## Segi Waktu dan Biaya
2 Pekerjaan Pelat Lantai 3
Pekerjaan Bekisting Lantai 8 2 4 1 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 2 4 1 Pekerjaan Beton K350 2 1 4 1 3 Pekerjaan Pelat Lantai 4 Pekerjaan Bekisting Lantai 8 2 4 1 Pekerjaan Baja Tulangan Lantai 11 2 4 1 Pekerjaan Beton K350 2 1 4 1
Sumber: Data Olahan (2022)
Pada  tabel  9  diketahui  hasil  konversi  waktu  pekerjaan  dari  durasi  harian  ke  durasi  mingguan. Berdasarkan  hasil  konversi  tersebut  diperoleh  durasi  pekerjaan  pelat  lantai  konvensional  selama  12 minggu  atau  84  hari  kalender  dan  durasi  pekerjaan  precast  half  slab  selama  9  minggu  atau  64  hari kalender, sehingga dapat diketahui hasil pengurangan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 21 hari kalender atau 25 %.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Metode  Pelat  Lantai  Konvensional  membutuhkan  biaya  sebesar  Rp.  847.576.000,00  dengan waktu  pelaksanaan  selama  84  hari  kalender  dan  metode Precast  Half  Slab membutuhkan  biaya sebesar Rp. 809.467.000,00 dengan waktu pekerjaan selama 63 hari kalender.
2. Metode Precast  Half  Slab lebih  menguntungkan  dibandingkan  dengan  metode  Pelat  Lantai Konvensional  dengan  selisih  biaya  sebesar  Rp.  38.110.000,00  atau  4,50  %  dan  selisih  waktu pekerjaan selama 21 hari kalender atau     25 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, M. 2007. Inovasi Teknologi dan Sistem Beton Pracetak di Indonesia: Sebuah Analisa Rantai Nilai . Seminar dan Pameran HAKI.
Ahadi, 2013. Macam-macam metode struktur plat lantai gedung . Diakses dari http://www.ilmusipil.com/macam-macam-metode-struktur-plat-lantai-gedung.
Aldyan,  T.A.  2019. Penelitian .  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Islam Indonesia.
Asroni, A. 2010. Balok dan Pelat Beton Bertulang . Graha Ilmu. Yogyakarta. Diandra,  N.  2017. Analisis  Perbandingan  Biaya  Dan  Waktu  Pada  Pekerjaan  Pelat  Lantai Konvensional Dan Bondek . (Doctoral dissertation, UAJY). Ervianto, I.W. 2006. Eksplorasi Teknologi dalam Proyek Konstruksi . Andi. Yogyakarta. Ibrahim, H.B. 2001. Rencana dan Estimate Real of Cost . PT Bumi Aksara. Jakarta. Mahendra,  T.I.R.  2020. Penelitian .  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Mercu Buana.
Messah,  Y.A.  2013. Analisa  indeks  biaya  untuk  pekerjaan  beton  bertulang  dengan  menggunakan metode SNI 7394-2008 dan Lapangan . Jurnal Teknik Sipil. Muhadi, R.A. 2016. Penelitian . Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas  17 Agustus 1945 Jakarta.
Owner Estimate. 2017. Volume Pekerjaan Pelat Lantai Gedung Fakultas Terpadu A UIN STS Jambi . Pekerjaan Umum. 2022. Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi . PU Jambi. Romi, M. 2016. Perbandingan Sistem Struktur dan Biaya Pelat Lantai Metode Precast Half Slab dan Metode Konvensional . Jurnal Teknik Online Universitas Riau. Vol. 3, No. 2:1-6. Riau. SIBIMA Konstruksi. 2019. Knowledge Management – Penerapan Teknologi Konstruksi . Kementrian PUPR. Jakarta Selatan.
Standar  Nasional  Indonesia.  2016. Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan .  Badan  Standarisasi  Nasional. Jakarta.
Wahyudi, H dan Hanggoro, H.D. 2010. Penelitian . Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.