## PENGAPLIKASIAN BIM 5D UNTUK PEKERJAAN ARSITEKTUR PADA PROYEK GEDUNG IGD RSUD WARAS WIRIS BOYOLALI
Canggih Gilang Pradana H. S 1 , Ramadhan Widy Pratama 2 dan Rainy Shinta Nur Halimah 3
1 Program Studi D3 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Email: canggihgilang@staff.uns.ac.id
2 Program Studi D3 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Email: ramadhanwidy5@student.uns.ac.id
3 Program Studi D3 Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta Email: rainyshinta@student.uns.ac.id

## ABSTRACT
Building Information Modelling (BIM) is a system for digitizing data processing that can help work in the construction industry run more effectively and efficiently. One type of BIM is 5D BIM. 5D BIM has the function of determining the take-off quantities and analyzing the costs of a building. An example of 5D BIM is Cubicost. Cubicost BIM is a BIM from the Glodon company that allows you to calculate work volumes in a detailed and precise way. In this research, the case study presented is an architectural work on the Waras Wiris Boyolali Hospital Emergency Building Construction Project. The architectural section  was  selected  because  architectural  works  play  an  important  role  in  nominal  terms,  so  the determination of volume greatly influences construction costs. This research uses Cubicost TAS and TRB software. Cubicost Software's volume results have also been validated so that they show a 99% correlation figure with volume obtained from conventional calculations. Based on the research carried out, the cost of using Cubicost software for architectural works in the Waras Wiris Boyolali Emergency Hospital  Building  Construction  Project  is  Rp.  1.695.645.165,47.  Using  the  Cubicost  software  also produces an efficiency of 11.550% on RAB from the consultant.
Keywords: Construction Work Volume, Budget Plan, Building Information Modelling (BIM), Cubicost.

## ABSTRAK
Building  Information  Modelling (BIM)  merupakan  sistem  digitalisasi  pengolahan  data  yang  dapat membantu pekerjaan pada bidang konstruksi berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu jenis BIM adalah BIM 5D. BIM 5D memiliki fungsi untuk menentukan quantity take-off serta anailisis biaya suatu bangunan. Salah satu contoh BIM 5D adalah Cubicost. BIM Cubicost ini merupakan BIM yang berasal dari  perusahan  Glodon  yang  dapat  menghitung  volume  pekerjaan  secara  detail  dan  akurat.  Pada penelitian ini studi kasus yang dibawakan merupakan pekerjaan arsitektur pada proyek pembangunan gedung IGD RSUD Waras Wiris Boyolali. Bagian arsitektur diambil dikarenakan pekerjaan arsitektur mempunyai peran yang besar dari segi nominal sehingga penentuan volumenya sangatlah berpengaruh terhadap biaya pembangunan. Penelitian ini menggunaan bantuan Software Cubicost TAS dan TRB. Hasil  volume  dari Software Cubicost  juga  telah  divalidasi  sehingga  menunjukan  angka  keterkaitan sebesar  99%  dengan  volume  yang  diperoleh  dari  perhitungan  secara  konvensional.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan biaya dari penggunaan Software Cubicost pada pekerjaan arsitektur dalam proyek pembangunan gedung IGD  RSUD Waras Wiris Bololali adalah sebesar Rp. 1.695.645.165,47.  Penggunaan Software Cubicost  juga  menghasilkan  efisiensi  sebesar  11,550  % terhadap RAB dari pihak konsultan.
Kata  Kunci:  Volume  Pekerjaan  Konstruksi,  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB), Building  Information Modelling (BIM), Cubicost.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 273,8 juta jiwa pada tahun 2021  (Direktorat  Jenderal  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil,  2022).  Besarnya  wilayah  serta  jumlah  penduduk tersebut  sebanding  dengan  besarnya  kebutuhan  mengenai  bidang  konstruksi  (Dinarjito,  2022).  Hal  tersebut mendorong seluruh komponen yang terlibat pada bidang konstruksi untuk terus berinovasi agar dapat mempermudah pekerjaan- pekerjaan sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Inovasi- inovasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan value sebuah pekerjaan serta meminimalisir adanya waste (Yustika, 2020). Pekerjaan arsitektur merupakan pekerjaan yang mempunyai nilai materiil yang besar pada proyek. Dalam penentuan volume dan biayanya tentu harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan mengingat konstribusi pekerjaan arsitektur dari segi biaya sangatlah besar. Maka dari itu, perlu adanya inovasi agar dalam pekerjaan arsitektur tersebut dapat berjalan lebih
efektif dan efisien. Salah satu inovasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hal tersebut adalah penggunaan Building Information Modelling (BIM) (Suanda, 2020).
BIM  merupakan  sistem,  manajemen,  metode  atau  runutan  pengerjaan  suatu  proyek  yang  diterapkan  berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan yang dikelola dan kemudian diproyeksikan kedalam suatu model (Sangadji et al., 2019). BIM memiliki banyak sekali jenis dan fungsinya, diantaranya adalaha BIM 5D (Dwi et al., 2022). BIM 5D merupakan BIM yang berfokus dalam penentuan quantity take-off suatu pekerjaan konstruksi tentunya sangat  berguna dan sangat dibutuhkan karena  akan berdampak langsung dengan Rencana Anggaran Biaya  (RAB) (Widiasanti et al., 2023).
Salah satu BIM 5D yang dapat menentukan quantity take-off adalah BIM Cubicost (Anindya & Gondokusumo, 2020). BIM  Cubicost  mempunyai  4  seri  yang  dalam  penggunaannya  dapat  membantu  dalam  menentukan  perhitungan volume. Keempat series BIM Cubicost adalah Cubicost Take-off Architecture and Sructure (TAS) untuk menentukan volume arsitektur, beton, dan bekisting, kemudian Cubicost Take-off Reinforcement Bar (TRB) untuk menentukan volume pembesian, selanjutnya Cubicost Take-off Mechanical and Electrical (TME) untuk menentukan volume MEP, dan yang terakhir Cubicost Take-off Bill of Quaities (TBQ) untuk menentukan pembiayaan pada konstruksi pada suatu proyek (Adhyaksa, n.d.). BIM Cubicost dapat melakukan perhitungan volume secara rinci dan teliti sehingga dapat disandingkan dengan perhitungan konvensional (Jonathan & Anondho, 2021). Penggunaan BIM Cubicost ini juga dapat membantu membuat pekerjaan pada bidang konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien (Herzanita & Anggraini, 2023)  termasuk  pada  pekerjaan  arsitektur.  Pada  pekerjaan  arsitektur,  BIM  Cubicost  yang  digunakan  merupakan Cubicost TAS dan Cubicost TRB. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat nilai efisiensi dari penggunaan BIM Cubicost dengan meninjau pekerjaan arsitektur pada proyek pembangunan Gedung  IGD RSUD Waras Wiris Boyolali.

## 2. LANDASAN TEORI

## Building Information Modelling (BIM)
BIM merupakan representasi digital yang memuat semua informasi tentang elemen bangunan yang digunakan sebagai dasar  pengambilan  keputusan  dalam  siklus  hidup  bangunan  (Noviani  et  al.,  2021).  Secara  garis  besar  BIM  dapat mempermudah pekerjaan pada bidang konstruksi berjalan lebih mudah (PUPR Banda Aceh, 2020). Penggunaan BIM saat ini sudah banyak diterapkan pada pembangunan suatu proyek  (Buwono, 2023). BIM  sendiri dapat  mencegah kesalahan- kesalahan yang terjadi akibat human errors sehingga dapat meningkatkan value suatu pekerjaaan dan juga meminimalisir  adanya waste (Wibowo,  2021).  Kebijakan  penggunaan  BIM  juga  telah  diatur  pada  Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa penggunaan BIM diwajibkan hingga dimensi kelima untuk jenis kegiatan padat teknologi dan diwajibkan hingga dimensi kedelapan untuk jenis kegiatan padat modal (PUPR, 2021).

## Macam- macam BIM
BIM memiliki berbagai macam jenis yang masing- masing memiliki fungsi yang berbeda- beda. Macam- macam jenis BIM  diantaranya:  BIM  3D  yang digunakan untuk memodelkan dalam bentuk 3D  dengan basis objek permodelan parametik. Kemudian BIM 4D yang berfungsi untuk melakukan penjadwalan. Selanjutnya ada BIM 5D yang dapat digunakan digunakan untuk menentukan quantity take-off . Lalu BIM 6D untuk menganalisis energi dan pertimbangan dampak lingkungan. Serta yang terakhir BIM 7D yang berfungsi untuk memanajemen fasilitas seperti perawatan dan operasional (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, 2018).

## BIM Cubicost
BIM  Cubicost  merupakan  serangkaian  aplikasi  atau software yang  diproduksi  oleh  perusahaan  Glodon  Costing Solution (Novraindi, 2018). BIM ini merupakan salah satu satu jenis BIM 5D yang berfungsi untuk membantu dalam menentukan quantity  take-off ).  BIM  Cubicost  terdiri  dari  empat  aplikasi  diantaranya:  Cubicost  TAS  ( Take-off Architecture  and  Structure )  yang  digunakan  untuk  menghitung quantity  take-off pada  elemen  struktur  (beton  dan bekisting) serta arsitektur. Kemudian Cubicost TRB ( Take-off Reinforcement Bar ) yang dipakai untuk menentukan quantity take-off pada elemen pembesian. Selanjutya ada Cubicost TME ( Take-off Mechanical and Electrical ) yang berfungsi untuk membantu menghitung quantity take-off pada bagian MEP. Serta yang terakhir Cubicost TBQ ( Take- off Bill of Quantities ) untuk membantu dalam pembuatan Bill of Quantities (BoQ) (Pratama, 2023).

## Regresi Linier
Penentuan tingkat akurasi penggunaan BIM 5D dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah dengan penggunaan regresi linier. Persamaan regresi linier yang dapat diterapkan merupakan persamaan regresi linier sederhana. persamaan regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menggambarkan
hubungan satu variabel bebas/ predictor (X) dengan satu variabel tak bebas/ response (Y). Untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel predictor (X) dengan response (Y) (Ilmi, 2019), dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Nilai koefisien relasi dapat digunakan dalam menjelaskan tingkatan suatu hubungan seperti pada Tabel 1
Tabel 1 Interpretasi Koefisien Korelasi Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,8 – 1,000 Sangat Kuat Sumber: (Sugiyono, 2018)

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  objek  yang  digunakan  merupakan  Gedung  IGD  RSUD  Waras  Wiris  Boyolali.  Penelitian  ini berfokus pada perhitungan arsitektur. Pekerjaan arsitektur yang ditinjau adalah pekerjaan kolom praktis, balok lintel, balok  luifel,  pelat  luifel,  dinding,  plesteran,  acian, keramik  lantai,  plafond.  Data  penelitian  ini  menggunakan  data berupa  gambar  kerja  dan  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  didapat  dari  konsultan  perencana.  Setelah  data terkumpul, selanjutnya mempersiapkan Software Cubicost TAS untuk pekerjaan struktur (beton dan bekisting) dan arsitektur, serta Software Cubicost TRB untuk pekerjaan pembesian. Tahap selanjutnya adalah memodelkan gambar 3D  menggunakan Software Cubicost  TAS.  Tahap  ini  diawali  dengan  melakukan setting elevasi  lantai,  kemudian memasukkan gambar yang berasal dari AutoCAD, kemudian membuat grid , selanjutnya mendefinisikan material yang digunakan dan yang terakhir memodelkan pekerjaan dari pekerjaan pondasi hingga pekerjaan balok rooftop .
Tahap selanjutnya adalah tahapan memodelkan Cubicost TRB. Tahapan ini dimulai dengan melakukan import dari Software Cubicost TAS. Kemudian melakukan pendefinisian material yang digunakan pada setiap item pekerjaan. Setelah didefinisikan, kemudian setiap item pekerjaan dilakukan pengecekan pendetailan agar sesuai dengan yang ada pada gambar kerja.
Setelah selesai memodelkan Cubicost TAS dan TRB akan mendapat hasil perhitungan volume langsung dari Software Cubicost.  Nilai  yang  keluar  tersebut  kemudian  dibandingkan  dengan  perhitungan  yang  telah  dilakukan  secara konvensional.  Perbandingan  tersebut  akan  mendapatkan  nilai  presentase  setiap  item  pekerjaan.  Setelah  dilakukan pebandingan  kemudian  akan  dilakukan  pengecekan  mengenai  tingkat  akurasi  penggunaan  BIM  Cubicost menggunakan regresi linier.
Setelah  pengecekan  validasi,  kemudian  melakukan  penyusunan  RAB.  RAB  yang  telah  terbentuk  kemudian dikomparasikan dengan RAB dari pihak konsultan. Hasil komparasi tersebut akan menunjukkan nilai efisiensi dari penggunaan Software Cubicost.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh dari tahapan permodelan menggunaakan Cubicost adalah bentuk 3D bangunan. Tampilan 3D bangunan yang telah dimodelkan dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1 Tampak depan modelling Software Cubicost
Gambar 2 Tampak prespektif modelling Software Cubicost
Hasil akhir dalam modelling tersebut akan berupa volume dari masing- masing item pekerjaan. Software Cubicost TAS akan menghasilkan output volume untuk beton, bekisting, dan arsitektektur serta Software Cubicost TRB akan menghasilkan output volume berupa berat  pembesian yang digunakan. Volume  tersebut kemudian akan dilakukan validasi  dengan  dikomaparasikan  dengan  volume  dari  perhitungan  konvensional.  Pekerjaan  yang  divalidasi mengambil pada pekerjaan lantai 2 yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi validasi volume Cubicost dengan konvensional
Rekapitulasi Validasi Volume Cubicost dengan Konvensional Pekerjaan Satuan Volume Cubicost Volume Konvensional Presentase BETON Kolom praktis m 3 6,424 6,425 0,016% Balok lintel dan luifel m 3 5,038 5,117 1,568% PEMBESIAN Kolom praktis kg 1197,202 1197,103 -0,008% BEKISTING Kolom praktis m 2 103,192 103,710 0,502% Balok lintel dan luifel m 2 98,110 98,687 0,588%
Rekapitulasi Validasi Volume Cubicost dengan Konvensional Pekerjaan Satuan Volume Cubicost Volume Konvensional Presentase ARSITEKTUR Dinding bata merah m 2 963,303 963,026 -0,029% Keramik m 2 839,923 839,853 -0,008% Plafond m 2 919,908 917,510 -0,261%
Berdasarkan tabel 3. didapatkan presentase komparasi antara  volume  Cubicost dengan volume  konvensional  pada pekerjaan arsitektur memiliki rentang antara -0,261% sampai dengan 1,568%. Presentase tersebut cukup kecil yang menandakan  bahwa  perhitungan  menggunakan Software Cubicost  mendekati  perhtiungan  secara  konvensional. Sebagai  penguat  pernyataan  mengenai  tingkat  akurasi  BIM  Cubicost  maka  dilakukan  perhitungan  regresi  linear sederhana  menggunakan  data  volume  Cubicost  dengan  volume  konvensional  untuk  menghubungkan  antara  hasil perhitungan menggunakan software Cubicost dengan hasil perhitungan metode konvensional. Hasil dari perhitungan regresi linier sederhana dapat dilihat pada Gambar 3.

## Gambar 3 Regresi linier sederhana
Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear sederhana dan telah dilakukannya hipotesis berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan pada landasan teori mengenai “Regresi Linier” didapatkan nilai Multiple R sebesar 0,999, berdasarkan Tabel  1.  nilai  korelasi  antara  hasil  perhitungan  menggunakan Software Cubicost  dengan  hasil  perhitungan menggunakan metode konvensional termasuk dalam kategori sangat kuat. nilai koefisien determinasi didapatkan hasil sebesar  0,999  atau  99%,  maka  perhitungan  menggunakan Software Cubicost  dapat  menjelaskan  perhitungan menggunakan metode konvensional sebesar 99% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Setelah dilakukan validasi, volume Cubicost disusun menjadi RAB yang kemudian akan dikomparasikan dengan RAB dari pihak konsultan. Hasil komparasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
y = 0,999x + 0,1962 R² = 0,999 0 200 400 600 800 1000 1200 0 200 400 600 800 1000 1200 Ko n v en sio n al Cubicost Regresi Linier Sederhana

## Tabel 3 Komparasi Rencana Anggaran Biaya
KOMPARASI RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN JUMLAH CUBICOST JUMLAH KONSULTAN EFISIENSI (Rp) (Rp) (Rp) GEDUNG IGD LANTAI 1 Pekerjaan Beton Kolom Praktis a. Beton 7.648.132,54 7.758.273,39 110.140,85 b. Pembesian - Besi Beton ф12 & ф8 24.390.714,50 23.445.512,31 945.202,19 c. Bekisting 23.453.315,44 19.932.868,51 3.520.446,93 Balok Lintel dan Luifel a. Beton 4.932.687,75 5.361.338,96 428.651,21 b. Bekisting 17.878.628,69 13.126.381,48 4.752.247,22 Plat Luifel a. Beton 2.292.964,06 2.738.249,49 445.285,43 b. Pembesian - Besi Beton ф8 6.894.759,08 5.125.613,78 1.769.145,31 c. Bekisting 6.029.489,51 7.574.718,66 1.545.229,15 Pekerjaan Pasangan Pasang Dinding Bata Merah 138.715.687,20 149.449.016,01 10.733.328,81 Plesteran 92.654.920,09 102.529.164,98 9.874.244,89 Acian 58.608.463,23 86.443.579,22 27.835.116,00 Pekerjaan Penutup Lantai Keramik Ex. Ceranosa (Polish) 226.396.643,82 253.300.811,48 26.904.167,66 Keramik Ex. Viva (Unpolish) 21.033.356,44 24.381.735,53 3.348.379,09 Pekerjaan Langit- langit Plafond Gypsum Board 117.684.232,58 127.394.257,80 9.710.025,22 Plafond GRC Board 3.550.824,07 8.921.071,18 5.370.247,12 Plafond Akustik Uk 16.511.024,18 16.539.264,94 28.240,76 GEDUNG HEMODIALISA LANTAI 2 Pekerjaan Beton Kolom Praktis a. Beton 7.775.218,14 8.629.717,52 854.499,38 b. Pembesian - Besi Beton ф12 & ф8 24.627.339,80 24.335.608,67 291.731,14 c. Bekisting 24.074.351,21 22.179.515,56 1.894.835,65

## KOMPARASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN JUMLAH CUBICOST JUMLAH KONSULTAN EFISIENSI (Rp) (Rp) (Rp) Balok Lintel dan Luifel a. Beton 6.446.402,31 6.768.850,38 322.448,07 b. Bekisting 23.225.054,76 16.622.804,46 6.602.250,30 Plat Luifel a. Beton 983.978,44 818.915,74 - 165.062,70 b. Pembesian - Besi Beton ф8 2.275.248,08 2.366.047,67 90.799,59 c. Bekisting 3.236.837,80 3.193.428,70 - 43.409,09 Pekerjaan Pasangan Pasang Dinding Bata Merah 166.895.700,30 182.339.049,67 15.443.349,37 Plesteran 111.477.714,51 124.311.596,03 12.833.881,52 Acian 70.514.739,26 99.785.429,14 29.270.689,88 Pekerjaan Penutup lantai Keramik Ex. Ceranosa (Polish) 222.187.449,94 227.493.365,61 5.305.915,67 Keramik Ex. Viva (Unpolish) 5.764.635,07 9.061.351,31 3.296.716,24 Pekerjaan Langit- langit Plafond Gypsum Board 129.805.623,66 117.185.621,95 12.620.001,71 Plafond GRC Board 2.354.025,28 2.759.528,51 405.503,24 Plafond Akustik Uk 19.548.338,83 19.326.505,58 - 221.833,25 ROOFTOP Pekerjaan Beton Kolom Praktis a. Beton 1.884.497,92 2.166.506,92 282.009,00 b. Pembesian - Besi Beton ф12 & ф8 7.140.476,66 6.255.976,49 884.500,17 c. Bekisting 5.462.408,51 5.571.124,77 108.716,25 Ring Balok a. Beton 13.702.763,46 14.689.301,01 986.537,55 b. Pembesian - Besi Beton ф8, ф10, & ф12 43.599.164,05 40.258.192,00 3.340.972,06 c. Bekisting 33.987.354,30 25.948.431,64 8.038.922,66 Total 1.695.645.165,47 1.816.088.727,04 209.764.072,24 Efisiensi 11,550%
Berdasarkan tabel 3, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dihitung dari permodelan Software Cubicost didapatkan nilai  sebesar  Rp.  1.695.645.165,47.  Harga  tersebut  mempunyai  nilai  efisiensi  Rp.  209.764.072,24  atau  sebesar 11,550%. Nilai efisiensi merupakan biaya Cubicost yang memiliki nilai lebih rendah dari biaya dari pihak konsultan. Nilai efisiensi juga berasal dari kemampuan Software Cubicost untuk menemukan human erorrs pada perhitungan pihak  konsultan  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya  kesalahan  selama  proses  konstruksi  berlangsung.  Beberapa human erorrs yang ditemukan antara lain:
1. Pada perhitungan pembesian, bagian pengait, stek, overlap tidak dihitung secara mendetail.
2. Perhitungan  bodeman  bekisting  balok  lintel  dan  ring  balok  tidak  dihitung,  dikarenakan  bodeman  bekisting menggunakan dinding serta kusen.
3. Pada pekerjaan plafond, pekerjaan yang dihitung tidak sesuai dengan gambar kerja.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian mengenai tingkat akurasi penggunaan BIM Cubicost dalam menentukan quantity take-off pada pekerjaan arsitektur gedung IGD RSUD Waras Wiris Boyolali didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Validasi volume antara volume Cubicost dengan volume konvensional didapatkan nilai presentase yang kecil antara rentang -0,261% sampai dengan 1,568%.
2. Validasi volume Cubicost menggunakan menggunakan metode regresi linier meunjukkan bahwa 99% volume Cubicost dapat mewakili perhitungan menggunakan metode konvensional.
3. Hasil analisis biaya pada pekerjaan arsitektur gedung IGD RSUD Waras Wiris Boyolali menggunakan Software Cubicost didapatkan biaya sebesar Rp. 1.695.645.165,47.
4. Efiensi penggunaan Software Cubicost dalam penentuan biaya  pada  pekerjaan arsitektur gedung  IGD  RSUD Waras Wiris Boyolali adalah 11,550%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adhyaksa.  (n.d.). Mengenal  Cubicost  Sebagai  Software  Bidang  Kontsruksi .  Adhyaksa  Persada  Indonesia. https://www.adhyaksapersada.co.id/apa-itu-cubicost
Anindya, A. A., & Gondokusumo, O. (2020). Kajian Penggunaan Cubicost Untuk Pekerjaan Quantity Take Off Pada Proses  Tender. Jurnal  Muara  Sains,  Teknologi,  Kedokteran  Dan  Ilmu  Kesehatan , 4 (1),  83. https://doi.org/10.24912/jmstkik.v4i1.6718
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Konstruksi, P.
(2018). Pelatihan Perencanaan Konstruksi Dengan Sistem Teknologi Building Information Modeling (BIM)
MODUL . 1 , 1–125. http://www.tfd.org.tw/opencms/english/about/background.html%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.0 01%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0 Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0A
Buwono,  A.  A.  (2023). Mengenal  Teknologi  Building  Information  Modeling  (BIM)  pada  Penerapan  Proyek Infrastruktur . https://depobeta.com/magazine/artikel/mengenal-teknologi-building-information-modeling-bim- pada-penerapan-proyek-infrastruktur/
Dinarjito, A. (2022). Struktur Pasar Industri Konstruksi Di Indonesia Tahun 2018-2021. Jurnalku , 2 (3), 358–363. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.279
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil.  (2022). 273  Juta  Penduduk  Indonesia  Terupdate  Versi Kemendagri . https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate- versi-kemendagri
Dwi, B., Christopher, A., Wasono, & Suryo, D. (2022). Efisiensi Penggunaan 5D-Bim Terhadap Volume Material Dan Estimasi Biaya Pada Proyek Konstruksi . M , 48–82.
Herzanita, A., & Anggraini, R. P. (2023). Perbandingan Estimasi Biaya Struktur Bangunan Antara Software Autodesk Revit Dengan Cubicost. Construction and Material Journal , 5 (1), 1–11. https://doi.org/10.32722/cmj.v5i1.4620 Ilmi, U. (2019). Studi Persamaan Regresi Linear Untuk Penyelesaian Persoalan Daya Listrik. Jurnal Teknika , 11 (1), 1083. https://doi.org/10.30736/jt.v11i1.291
Jonathan,  R.,  &  Anondho,  B.  (2021).  Perbandingan  Perhitungan  Volume  Pekerjaan  Dak  Beton  Bertulang  Antara Metode Bim Dengan Konvensional. Jurnal Mitra Teknik SIpil , 4 .
Noviani,  S.  A.,  Mawardi  Aman,  &  Sarwono  Hardjomuljadi.  (2021).  Metode  Building  Information  Modelling  5D Untuk Meminimalkan Klaim Konstruksi Yang Ditimbulkan Oleh Penyedia Jasa. Konstruksia , 13 (1), 29–42. Novraindi, I. (2018). Apa Itu Cubicost . https://irman-novriandi.com/apa-itu-cubicost/ Pratama, R. W. (2023). Pengaplikasian Building Information Modeling (BIM) 5D Dengan Perangkat Lunak Cubicost Untuk Menganalisis Perbandingan Volume Dan Biaya Pada Suatu Proyek (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Igd Dan Hd Rsud Waras Wiris Boyolali). Tugas Akhir .

## Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret
ISSN: 2579-7999 Vol. 7 No. 1, September 2023 27-27 PUPR Banda Aceh, D. (2020). Pengertian BIM (Building Information Modelling) .
https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/07/29/pengertian-bim-building-information-modelling/ PUPR, K. (2021). Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tahun 2021. In PP . Sangadji,  S.,  Kristiawan,  &  Saputra,  I.  K.  (2019). Pengaplikasian  Building  Information  Modeling  (BIM)  Dalam Desain Bangunan Gedung .
Suanda, B. (2020). Building Information Modelling (BIM) dan Sejarahnya . Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta. Wibowo, A. (2021). Evaluasi Penerapan Building Information Modeling (Bim) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia . 1–97. http://repository.unissula.ac.id/22223/11/20201800050 fulltext.pdf
Widiasanti, I., Wijaya, M. A., Anggraini, S., Balqis, O. A., Suryapratama, R. Y., & Prasetya, B. T. (2023). Penerapan Building Information Modeling (Bim) 5D pada Manajemen Biaya Proyek  dalam  Dunia Konstruksi Irika . 6 , 256–260. https://doi.org/10.33087/talentasipil.v6i2.299
Yustika, K. I. (2020). Perancangan Value Stream Mapping Pada Proyek Konstruksi Untuk Meminimasi Waste Dan Memaksimalkan Nilai Tambah. Tugas Akhir .