## Teknika
http://journals.usm.ac.id/index.php/teknika
KAJIAN  PERBANDINGAN  ANALISIS  HARGA  SATUAN PEKERJAAN  TERHADAP  OUTPUT  UPAH  DAN  BAHAN  DI LAPANGAN (Studi Kasus Pembangunan Pasar di Jepara)
Nor Hidayati  1 , Decky Rochmanto 2 , Surya Aninda 3 , Mochammad Qomaruddin 4
1,2,3,4 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
DOI : 10.26623/teknika.v18i1.6315

## Info Artikel
___________________
Sejarah Artikel:
Disubmit Direvisi Disetujui ___________________ Keywords: Jobs; Material; Ministerial Regulations; salary; unit prices _______________________

## Abstrak
____________________________________________________________ Dalam  merancang  kebutuhan  suatu  plafon  diperlukan  kalkulasi  terperinci  untuk mendapatkan  jumlah  material  yang  dipakai  maupun  upah  pekerja  yang  dibutuhkan. analisa  harga  satuan  pekerjaan  konstruksi  diperlukan  sebagai  mengetahui  efisiensi anggaran  dan  tepat  sasaran.  Analisis/perhitungan  tersebut  juga  berpengaruh  terhadap keluaran  atau  output  yang  akan  didapatkan  oleh  pemilik  proyek  baik  dari  pemerintah maupun  pihak  swasta.  Pada  saat  ini  ada  beberapa  standarisasi  metode  perhitungan analisis  harga  satuan  pekerjaan,  diantaranya  analisa  BOW,  SNI,  dan  analis  satuan pekerjaan  yang  berdasarkan  permen  PUPR.  Makud  dan  tujuan  dari  Penelitian manganalisis harga sesuai studi lapangan dan membandingkan AHSP yang diperoleh dari literatur yang sudah ada dengan pengamatan lapangan. Lingkup dari penelitian ini adalah pada pekerjaan tanah, pekerjaan dinding bata kalipucang/clering, pekerjaan plesteran dan acian  pekerjaan  beton  meliputi  sloof,  kolom,  balok,  pekerjaan  baja,  pekerjaan  penutup lantai dan pekerjaan pengecatan. Hasil dari penelitian Untuk besaran selisih antara 74% untuk item pekerjaan dengan selisih paling besar dan selisih 7% untuk item pekerjaan yang paling kecil. Untuk item pekerjaan dengan selisih diatas 50% didominasi oleh pekerjaan bekisting  atau  pencetak  beton,  pekerjaan  dinding  dan  pengecatan  sedangkan  item pekerjaan  dengan  selisih  paling  sedikit  adalah  pekerjaan  beton  dan  pembesian  yang meliputi  pemasangan besi polos, besi profil dan pemasangan folding door.

## Abstract
____________________________________________________________ In designing the needs of a ceiling, detailed calculations are needed to get the amount of material used and  the  wages  of the  workers  needed.  analysis  of  the unit  price  of  construction  work  is needed  to determine budget efficiency and on target. The analysis/calculation also influences the output that will be obtained by the project owner, both from the government and the private sector. At present there are several standardized methods for calculating unit price analysis, including BOW analysis, SNI, and work unit analysis based on the PUPR Ministerial Decree. The aims and objectives of the research are to analyze prices according to field studies and compare the AHSP obtained from existing literature with field observations. The scope of this research is earthworks, brick wall work, plastering work and concrete work including sloof, columns, beams, steel work, floor covering work and painting work. Results of the study For the magnitude of the difference between 74% for work items with the largest difference and 7% difference for the smallest work items. Work items with a difference above 50% are dominated by formwork or concrete molding, wall work and painting, while work items with the least difference are concrete and metal work which includes installation of plain iron, profile iron and installation of folding doors.
 Alamat Korespondensi: E-mail: norhida@unisnu.ac.id p-ISSN 1410-4202 e-ISSN 2580-8478

## PENDAHULUAN
Proyek  konstruksi  merupakan  sebuah  proses  dimana  yang  mengatur  sumber  daya  proyek menjadi  suatu  hasil  dari  kegiatan  yang  berupa  bangunan  ( K.  Umam,  dkk  2020) .  Dalam  merancang kebutuhan suatu plafon kebutuhan anggaran ( A. S. Sastraatmadja, 2002) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, diperlukan sebuah kalkulasi/perhitungan terperinci untuk mendapatkan jumlah  material yang dipakai maupun upah pekerja yang dibutuhkan. Perhitungan ini biasa dikenal sebagai analisa harga  satuan  pekerjaan  konstruksi  ( D.  Rochmanto,  2017) ,  yang  diperlukan  sebagai  sarana  untuk mengutamakan efisiensi anggaran dan  tepat sasaran kegiatan  pembangunan maupun  pemeliharaan bangunan  di  bidang  konstruksi  baik  pada  pemerintah  maupun  swasta.  Dalam  pembangunan konstruksi  baja  alat  bantu  sarana  pemasangan  berfungsi  untuk  mempercepat  dan  mempermudah pekerjaan selain itu dapat juga dalam mengemat biaya pengadaan dan waktu ( H. Manik, 2021) . Analisa harga satuan pekerjaan konstruksi ( H. P. Prasetya, 2021) adalah sarana alat bantu untuk menghitung  harga  satuan  tiap-tiap  jenis  pekerjaan  konstruksi,  yang  disajikan  dalam  perhitungan koefisien dari jenis material bangunan dan upah tenaga kerja dengan harga material tiap-tiap jenis pekerjaan  dan  standar  pengupahan  pekerja  sesuai  dengan  batas  minimum  UMK,  untuk menyelesaikan salah satu jenis pekerjaan konstruksi. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dipergunakan pada penelitian ini merujuk pada Pedoman Lampiran PERMEN PU no 28 Tahun 2016 Bidang  Cipta  Karya  (Kementrian  PUPR,  2016).  Namun  bila  kita  telaah  lebih  lanjut  pada perkembangan dunia konstruksi saat ini, AHSP belum mengatur beberapa jenis material khususnya material khusus maupun material yang hanya ada pada suatu daerah tertentu. Tetapi, AHSP untuk sekarang ini masih  relevan untuk dipergunakan dalam menyusun kebutuhan anggaran kebutuhan pembangunan  maupun  pemeliharaan  pekerjaan  konstruksi.  Sesuai  dengan  judul  pada  jurnal  ini maksud  dan  tujuan  yaitu    menganalisis  harga  satuan  pada  pembangunan  gedung  Depo  Arsip Kabupaten  Jepara  dengan  tinjauan  struktur  kolom,  balok,  plat  lantai  dan  membandingkan  harga satuan pekerjaan yang ditentukan pemerintah dengan hasil analisis  harga satuan yang ditinjau.

## METODE
Bahan penelitian diperoleh dengan membandingkan sumber-sumber yang sudah sering dipakai dengan  penelitian  di  lapangan.  Sumber  pustaka  yang  digunakan  adalah  AHSP  Cipta  Karya  Kab. Jepara, PERMEN PU no 28 Tahun 2016 (BSN, 2013) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 ( P. R. Indonesia, 1970). Sedangkan bahan penelitian berdasarkan metode lapangan diperoleh  dari  konsultan  perancangan  maupun  kontraktor  pelaksana  untuk  mendapatkan perbandingan  harga  borongan  pekerjaan.  Lingkup  dari  penelitian  ini  adalah  pekerjaan  tanah, pekerjaan  beton  bertulang,  pekerjaan  penutup  dinding  meliputi  pekerjaan  dinding  bata  merah, plesteran, acian dan pengecatan serta pekerjaan pembesian dan pekerjaan penutup lantai.
Pengumpulan data diambil dari AHSP Cipta Karya Kab. Jepara, PERMEN PU no 28 Tahun 2016 (Kementrian PUPR, 2016) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2018 ( M. P.  Umum,  2015) .  Data  yang  dikumpulkan  meliputi  kebutuhan  material  tiap-tiap  per-satuan  jenis pekerjaan dan upah tenaga kerja. Sedangkan untuk  upah  ditambah data dari harga upah borongan kontraktor konstruksi di sekitar wilayah Jepara, Jawa Tengah.
Tahapan pengolahan data :
1. Studi pustaka dari berbagai buku-buku,
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari AHSP,
3. Mengumpulkan harga material ( M. Qomaruddin) dan pengupahan yang diperlukan ,
4. Menganalisis harga satuan tiap jenis pekerjaan yang dilakukan penelitian, dan
5. Mendapatkan perbedaan ataupun  komponen pembeda dari koefisien maupun  harga dari jenis pekerjaan yang diteliti.
Dalam  perkembangannya  analisa  harga  satuan  metode  AHSP  Cipta  Karya  dianggap  paling relevan dengan perkembangan saat ini dan dirasa lebih cocok digunakan sebagai acuan dasar. Data yang diperoleh akan diformulasikan dalam bentuk tabel perhitungan.
Data yang sudah diperoleh akan dicari perbedaannya, baik upah maupun materialnya ( T. Awuy, 2017) . Dalam penelitian ini, upah pekerjaan dapat dibandingkan secara langsung tanpa perlu meneliti dasar  pemikiran  dari  indeks-indeks  yang  telah  didapat.  Untuk  kebutuhan  materialnya  akan  diteliti dasar pemikiran yang menghasilkan indeks-indeks kebutuhan bahan untuk berbagai  jenis  pekerjaan ( F. N. Wowor, 2013) .  Dari data-data yang memiliki perbedaan tersebut, akan dicari letak perbedaannya untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat  perbedaannya.perkembangannya  analisa  harga  satuan metode AHSP Cipta Karya dianggap paling relevan dengan perkembangan saat ini dan dirasa lebih cocok digunakan sebagai acuan dasar. Data yang diperoleh akan diformulasikan dalam bentuk tabel perhitungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam membuat analisa harga satuan pekerjaan harus ditetapkan terlebih dahulu daftar harga bahan material dan upah tenaga kerja yang akan dijadikan acuan dasar dalam penyusunan AHSP. Harga bahan material dan upah tenaga disini diambil berdasarkan AHSP Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Jepara Tahun 2020 yang dijadikan patokan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jepara dan mungkin dapat berbeda- beda harganya dengan beberapa daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan dengan hasil pengamatan di lapangan didapat sedikit perbedaan untuk tiap – tiap item pekerjaan mulai pekerjaan galian tanah, beton berbeda koefisien tenaga( K. Nudja, 2016) , untuk pekerjaan  pembesian  dan  bekisting  baik  bekisting  pondasi,  bekisting  sloof,  bekisting  kolom  dan bekisting  balok  memiliki perbedaan koefisien dalam  hal  bahan  karena  adanya  bongkar  pasang dan pemakaian  kembali  bahan,  sedangkan  untuk  pekerjaan  pasangan  dinding,  penutup  lantai  memiliki perbedaan  untuk  koefisien  bahan  dan  tenaga  yang  dibutuhkan.  Dengan  membandingkan  dengan penelitian  terdahulu  yakni  jurnal  penelitian  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  Beton  Bertulang Berdasarkan  Analisa  Pada  Proyek  Dan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP)  SNI  2016 (Kementrian  PUPUR,  2016),  dapat  dirumuskan  tabel  1.  komparasi  yang  mengacu  pada  jurnal tersebut.

## Tabel 1. Perhitungan Hasil Komparasi
No. Nama Item Pekerjaan Harga Satuan Selisih Prosentase 1. Pekerjaan Galian Tanah Sesuai AHSP Rp. 70.743,38/m3 Rp. 22.500,00 31,81% Sesuai Penelitian Rp. 48.234,38/m3 2. Pekerjaan Beton [14] Sesuai AHSP Rp. 1.181.840,16/m3 Rp. 161.367,23/m3 13,65% Sesuai Penelitian Rp. 1.020.472,93/m3 3. Pekerjaan Besi Sesuai AHSP Rp. 15.393,38/Kg Rp. 2.059,88/Kg 13,38% Sesuai Penelitian Rp. 13.333,50/Kg 4. Pekerjaan Bekisting Pondasi Sesuai AHSP Rp. 131.951,25 /m2 Rp. 38.880,00 /m2 29,47% Sesuai Penelitian Rp. 93.071,25 /m2 5. Pekerjaan Bekisting Sloof
Sesuai AHSP Rp. 137.576,25 /m2 Rp. 43.380,00 /m2 31,53% Sesuai Penelitian Rp. 94.196,25 /m2 6. Pekerjaan Bekisting Kolom Sesuai AHSP Rp. 230.675,63 /m2 Rp. 98.865,00 /m2 42,86% Sesuai Penelitian Rp. 131.810,63 /m2 7. Pekerjaan Bekisting Balok Sesuai AHSP Rp. 234.050,63 /m2 Rp. 99.808,13 /m2 42,64% Sesuai Penelitian Rp. 134.242,50 /m2 8. Pekerjaan Dinding Bata Merah Sesuai AHSP Rp. 125.652,38 /m2 Rp. 36.860,63 /m2 29,34% Sesuai Penelitian Rp. 88.791,75 /m2 9. Pekerjaan Plesteran Sesuai AHSP Rp. 67.799,03 /m2 Rp. 38.137,50 /m2 56,25% Sesuai Penelitian Rp. 29.661,53 /m2 10. Pekerjaan Acian Sesuai AHSP Rp. 36.534,38 /m2 Rp. 27.014,06 /m2 73,94% Sesuai Penelitian Rp. 9.520,31 /m2 11. Pekerjaan Besi Profil Sesuai AHSP Rp. 32.686,88 /Kg Rp. 10.916,44 /Kg 33,40% Sesuai Penelitian Rp. 21.770,44 /Kg 12. Pekerjaan Folding Door Sesuai AHSP Rp. 585.641,25 /m2 Rp. 39.600,00 /m2 6,76% Sesuai Penelitian Rp. 546.041,25 /m2 13. Pekerjaan Atap Galvalum Sesuai AHSP Rp. 80.831,25 /m2 Rp. 12.712,50 /m2 15,73% Sesuai Penelitian Rp. 68.118,75 /m2 14. Pekerjaan Pengecatan Sesuai AHSP Rp. 40.205,25 /m2 Rp. 8.044,20 /m2 20,01% Sesuai Penelitian Rp. 32.161,05 /m2 15. Pekerjaan Keramik 60 x 60 Sesuai AHSP Rp. 168.499,69 /m2 Rp. 32.185,55 /m2 19,10% Sesuai Penelitian Rp. 136.314,14 /m2
Sumber :hasil penelitian, 2022

## a. Penyusunan Analisis Perbedaan Harga Satuan
Berdasarkan data diatas untuk semua item atau jenis pekerjaan yang dilakukan penelitian, ada range  atau  cakupan  perbedaan  antara  Analisa  Satuan  Harga  Pekerjaan  Konstruksi  dibandingkan dengan analisa lapangan (E. S. Ayu, 2019). Untuk besaran selisih antara 74 % untuk item pekerjaan dengan  selisih  paling  besar  dan  selisih  7%  untuk  item  pekerjaan  yang  paling  kecil.  Untuk  item pekerjaan  dengan  selisih  diatas  50  %  didominasi  oleh  pekerjaan  bekisting  atau  pencetak  beton, pekerjaan  dinding  dan  pengecatan  sedangkan  item  pekerjaan  dengan  selisih  paling  sedikit  adalah pekerjaan beton (M. Qomaruddin, 2017) dan pembesian yang meliputi pemasangan besi polos, besi profil dan pemasangan folding door. Berikut grafik perbandingan antara AHSP dan penelitian yang sudah  dilakukan,  ada  perbedaan  dengan  perbedaan  paling  kecil  7  %  pada  pekerjaan  folding  door dikarenakan  pemakaian  bahan  relative  sama  dan  paling  besar  dengan  selisih  74  %  pada  pekerjaan acian dikarenakan koefisien tenaga (N. Kartika, 2021) masih terlampau tinggi sesuai dengan Gambar 1.
Gambar 1. Rekapitulasi Valuasi Data

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian,didapatkan  kesimpulan  jika  Analisa  metode  Peraturan  Menteri  No.  28 Tahun 2016 yang mengatur tentang Analisa Satuan Harga Pekerjaan Konstruksi menghasilkan selisih harga satuan pekerjaan yang berbeda – beda tiap item pekerjaan tergantung item pekerjaan mana yang dijadikan sebagai objek penelitian:
a.    Ada  range  atau  cakupan  perbedaan  antara  Analisa  Satuan  Harga  Pekerjaan  Konstruksi dibandingkan  dengan  analisa  lapangan.  Untuk  besaran  selisih  antara  74  %  untuk  item  pekerjaan dengan  selisih  paling  besar  dan  selisih  7%  untuk  item  pekerjaan  yang  paling  kecil.  Untuk  item pekerjaan  dengan  selisih  diatas  50  %  didominasi  oleh  pekerjaan  bekisting  atau  pencetak  beton, pekerjaan  dinding  dan  pengecatan  sedangkan  item  pekerjaan  dengan  selisih  paling  sedikit  adalah pekerjaan beton dan pembesian yang meliputi  pemasangan besi polos, besi profil dan pemasangan folding door.
b.  Komponen  dominan  yang  menjadi  pembeda  dalam  penyusunan  analisa  harga  satuan pekerjaan  sesuai  dengan  PERMEN  PU  no  28  Tahun  2016  didominasi  oleh  koefisien  tenaga  yang masih  terlampau  tinggi  karena  untuk  pengaplikasinya  dilapangan  berbeda-beda  tergantung  dengan item pekerjaan yang dilaksanakan.
c.  Untuk  saat  ini  untuk  referensi  yang  paling  mendekati  dalam  penyusunan  Analisa  harga satuan  pekerjaan  masih  tetap  memakai  PERMEN  PU  karena  jika  alat  bantu  tersebut  yang  paling relevan saat ini dibandingkan dengan SNI ataupun BOW.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam laporan penelitian ini, maka ada saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu:
Untuk perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang berdasar pada Peraturan Menteri yang dijadikan alat untuk menghitung perkiraan biaya agar mengevaluasi dan memperbaiki koefisien yang ada  untuk  pekerjaan  manual  karena  ada  beberapa  item  pekerjaan  dengan  selisih  cukup  banyak berdasarkan  studi lapangan. Hal ini tentu menjadi celah bagi para peserta tender untuk mendapatkan
32% 14% 13% 29% 32% 43% 43% 29% 56% 74% 33% 7% 16% 20% 19% 0% 10% 20% 30%
40% 50% 60% 70% 80% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Galian Tanah Beton Besi Bekisting Pondasi Bekisting Sloof Bekisting Kolom Bekisting Balok Dinding Bata Merah Plesteran Acian Besi Profil Folding Door Atap Galvalum Pengecatan Keramik 60 x 60 HARGA SATUAN (RP) ITEM PEKERJAAN Sesuai Penelitian Sesuai AHSP Selisih
keuntungan  yang  berlipat  ganda  karena  dari  koefisien  sendiri  sudah  ada  margin  keuntungan  yang lumayan dan menjadi kurang efektif dalam penganggaran untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. S. Sastraatmadja, Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan . NOVA, 2002.
Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1727:2013 tentang Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain,” Beban Minim. untuk Peranc. Bangunan Gedung dan Strukt. Lain , p. 196, 2013, [Online]. Available: www.bsn.go.id .
D. Rochmanto, “Kajian  Biaya Pelaksanaan Struktur Beton Bertulang, Struktur Baja Dan Struktur Kombinasi Baja – Beton (Studi Kasus : Pembangunan Gedung Depo Arsip Kabupaten Jepara), ” Universitas Islam Sultan Agung, 2017.
E. S. Ayu, “ Faktor Penyebab Peningkatan  Biaya Material Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Sumatera Barat ,” J.  REKAYASA ,  vol.  7,  no.  2  SE-Articles,  Nov.  2019,  [Online].  Available: https://jurnalrekayasa.bunghatta.ac.id/index.php/JRFTSP/article/view/17.
F. N. Wowor, B. F. Sompie, D. R. O. Walangitan, and G. Y. Malingkas, “Aplikasi Microsoft Project dalam Pengendalian Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Proyek,” J. Tek. Sipil , vol. 1, no. 8, pp. 543 – 548, 2013. H. Manik, V. H. Puspasari, W. Nuswantoro, and A. Purwantoro, “Kunci Utama Pelaksanaan K3 Pada Proyek Pembangunan Gedung Muhammadiyah Palangka Raya Kampus II Di Saat Pandemi,” J. Civ. Eng. Study , vol. 1, pp. 1 – 5, 2021.
H.  P.  Prasetya,  K.  Umam,  and  D.  Rochmanto,  “Reservoir Perencanaan  Struktur  Reservoir  Air  Bersih  Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara,” J. Civ. Eng. Study , vol. 1, no. 01, pp. 1 – 7, 2021.
K.  Nudja,  “Perencanaan  Kebutuhan  dan  Penjadwalan  Sumber  Daya  pada  Pelaksanaan  Proyek  Konstruksi,”
Paduraksa , vol. 5, no. 2, pp. 13 – 23, 2016, doi: 10.22225/pd.5.2.375.13-23.
K. Umam, N. Hidayati, Y. A. Saputro, and D. F. Zaroh, “Kajian Sistem Manajemen K3 dan Tingkat Kecelakaan Kerja pada Pekerjaan Struktur Baja di Pltu Tanjung Jati B Unit 5 & 6 Jepara,” J. Disprotek , vol. 11, no. 2, pp. 93 – 101, 2020, doi: 10.34001/jdpt.v11i2.1164.
Kementrian PUPR, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016  tentang  Pedoman  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum,”
Jakarta, 2016. [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374.
M.  P.  Umum,  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  28  Tahun  2015,  Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.” 2015.
M. Qomaruddin, K. Umam, and Y. Adi, “Effec t of Calcium Oxide Material on The Setting Time of Geopolymer and  Conventional  Concrete  Pastes  Pengaruh  Bahan  Kalsium  Oksida  Pada  Waktu  Pengikatan  Pasta Beton Geopolimer dan Konvensional,” vol. 19, doi: 10.20885/eksakta.vol19.iss2.art8.
M. Qomaruddin, A. A riyanto, I. Istianah, and F. Zahro, “Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Pada Mortar Geopolimer,” Din. Rekayasa, Univ. Jenderal Soedirman , vol. 16, no. 2, 2020.
M. Qomaruddin, “Studi Komparasi Kuat Tekan Beton Geopolimer dengan Beton … (Qomaruddin dkk.),” pp. 40 – 45, 2017.
N.  Kartika,  S.  M.  Robial,  and  A.  Pratama,  “Analisis  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan  Kolom  Di Proyek Pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Sukabumi,” J. Momen Tek. Sipil , vol. 3, no. 2, p. 103, 2021, doi: 10.35194/momen.v3i2.1207.
P. R. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja , no. 14. 1970. T. Awuy, P. A. K. Pratasis, and J. B. Mangare, “Faktor -faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 Pada Proyek Konstruksi Di Kota Manado,” J. Sipil Statik , vol. 5, no. 4, 2017.