Widayat,  Y.,  Oliveira,  E,  M,  G.,  D.,  Harita,  H.,  (2022)  Efisiensi  pengadaan  material  untuk meminimalisasi limbah konstruksi menggunakan pemodelan persamaan struktural, Syntax Idea, 4(3),
https://doi.org/ 10.36418/syntax-idea.v4i3.1798
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol.4, No.3, Maret 2022

## EFISIENSI  PENGADAAN  MATERIAL  UNTUK  MEMINIMALISASI  LIMBAH KONSTRUKSI MENGGUNAKAN PEMODELAN PERSAMAAN STRUKTURAL

## Yohanes Widayat, Emeliano Maria Gusmão de Oliveira, Hamedoni Harita
Universitas Janabadra, Yogyakarta Jawa Tengah, Indonesia Email: yohanes_widayat@yahoo.co.id, oliveira.emiliano32@gmail.com, hamedpram@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan sarana dan prasarana disertai dengan pembangunan gedung, renovasi dan pembongkaran berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan jaman, jadi  kegiatan  konstruksi  sering  mengakibatkan  masalah  seperti  limbah  konstruksi yang terjadi di seluruh dunia. Penelitian-penelitian sebelumnya telah terkonsentrasi pada tahap design dan konstruksi, sementara pengurangan limbah konstruksi yang melalui  proses  pengadaan  bahan  diabaikan  dan  tidak  diperioritaskan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  komitmen  pemasok low  waste, manajemen  pembelian  material low  waste ,  manajemen  pengiriman  bahan  yang efektif, manajemen bill of quantity yang efisien dari limbah, dan manajemen vendor terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi dan serta  untuk  mengetahui  variabel  yang  dominan  berpengaruh  terhadap  efisiensi pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  penelitian  ekploratif  dan  dengan  metode  analisis yang  digunakan  yaitu Structural  Equation  Model  (SEM) .  Dalam  pengujian menggunakan  SEM  terdapat measurement  mode l  dan structural  model yang  diuji menggunakan Confirmatory  Factor  Analysis  (CFA) .  Hasil  penelitian  efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi di wilayah Jawa yaitu: Manajemen  pembelian  material low  waste (X2),  manajemen  pengiriman  bahan yang  efektif  (X3)  dan  Manajemen  vendor  (X5)  berpengaruh  signifikan  dengan masing-masing  nilai  sebesar  14,3%,  44,5%,  dan  31,3%  terhadap  efisiensi pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi  (Y),  sedangkan komitmen  pemasok low  waste (X1),  manajemen bill  of  quantity yang  efisien  dari limbah  (X4)  tidak  berpengaruh,  tetapi  tetap  berkonstribusi  terhadap  Efisiensi pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi  (Y)  dengan  nilai pengaruh sebesar 0,46% dan 0,70%. Variabel yang dominan  berpengaruh terhadap efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi  adalah manajemen pengiriman bahan yang efektif (X3) dengan nilai estimate terbesar yaitu 44,5%.
Kata Kunci: limbah konstruksi; efisiensi; pengadaan material; SEM

## Abstract
The  construction  of  facilities  and  infrastructure  accompanied  by  building construction,  renovation  and  demolition  is  growing  very  rapidly  along  with  the
times,  so  construction  activities  often  cause  problems  such  as  construction  waste that  occurs  throughout  the  world.  Previous  studies  have  concentrated  on  the design  and  construction  stages,  while  reducing  construction  waste  through  the material procurement process has been neglected and not prioritized. The purpose of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  low  waste  supplier  commitment,  low waste  material  purchasing  management,  effective  material  delivery  management, efficient bill of quantity management from waste, and vendor management on the efficiency  of  material  procurement  to  minimize  construction  waste  and  to determine  the  variables  which  dominantly  affects  the  efficiency  of  material procurement to minimize construction waste. The method used in this  research is exploratory  research  and  the  analytical  method  used  is  the  Structural  Equation Model (SEM). In testing using SEM there are measurement models and structural models  that  are  tested  using  Confirmatory  Factor  Analysis  (CFA).  The  results  of the  research  on  the  efficiency  of  material  procurement  to  minimize  construction waste  in  the  Java  region  are:  Management  of  purchasing  low  waste  materials (X2),  effective  material  delivery  management  (X3)  and  vendor  management  (X5) having  a  significant  effect  with  each  value  of  14.3%,  44.5%,  and  31.3%  to  the efficiency  of  material  procurement  to  minimize  construction  waste  (Y),  while  the commitment of suppliers to low waste (X1), efficient bill of quantity management of waste (X4) has no effect, but still contributes to efficiency procurement of materials to minimize construction waste (Y) with influence values of 0.46% and 0.70%. The dominant  variable  affecting  the  efficiency  of  material  procurement  to  minimize construction waste is effective material delivery management (X3) with the largest estimate value of 44.5%.

## Keywords: construction waste; efficiency; material procurement; SEM

## Pendahuluan
Pembangunan  sarana  dan  prasarana  disertai  dengan  pembangunan  gedung, renovasi  dan  pembongkaran  berkembang  sangat  pesat  seiring  dengan  perkembangan jaman. Kegiatan konstruksi sering kali mengakibatkan masalah limbah konstruksi yang dihadapi  di  seluruh  dunia.  Sebuah  limbah  konstruksi  terdiri  dari  bahan  yang  tidak diinginkan  yang  diproduksi  secara  langsung  atau  tidak  langsung  oleh  industri konstruksi, jadi ini termasuk bahan bangunan non-biodegradable seperti beton, plester, kayu,  logam,  pecah  ubin,  batu  bata,  pasangan  bata,  insulasi,  paku,  kabel  listrik,  dan tulangan,  serta  limbah  berasal  dari  tempat  konstruksi (Makwana  et  al,  2016). Pasca pelaksanaan  pekerjaan proyek  konstruksi bangunan gedung  sering menghasilkan  sisa material  atau  c onstruction  waste yang  tidak  dapat  dihindari.  Sisa  material  konstruksi sering  disebut  sebagai  sesuatu  yang  sifatnya  berlebih  dari  yang  disyaratkan  baik  itu berupa hasil pekerjaan maupun material konstruksi yang tersisa/tercecer/rusak sehingga tidak  dapat  digunakan  lagi  sesuai  fungsinya.  Selain  pengaruhnya  terhadap  biaya,  sisa material konstruksi ini juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Banyak faktor yang menjadi  sumber  terjadinya  sisa  material  konstruksi,  antara  lain  desain,  pengadaan material,  penanganan  material,  pelaksanaan,  residu  dan  lain-lain  misal  pencurian (Devia,  El  Unas,  &  Nariswari,  2012). Jadi  dalam  suatu  pelaksanaan  konstruksi,  sisa
material adalah hal yang tidak dapat dihindari kemunculannya, dikatakan bahwa hampir dari  75%  yang  dihasilkan  oleh  sebuah  konstruksi  berupa  limbah  ( waste) ,  dimana  sisa tersebut dapat diresidu, daur ulang dan diselamatkan atau digunakan kembali (Yeheyis, Hewage, Alam, Eskicioglu, & Sadiq, 2013).
Upaya  untuk  meminimalkan  konstruksi  sampah  dengan  meningkatkan  kapasitas manajerial perusahaan pada tahap desain, pengadaan dan produksi. Hal ini dapat dicapai dengan  mendidik  para stakeholders dan  manfaat  penerapan  produksi  bersih  dalam pengelolaan sampah sebagai sebuah kesempatan untuk pengurangan limbah yang efektif (Kofoworola  &  Gheewala,  2009). Meskipun  sebelumnya  para  peneliti  menyarankan bahwa  salah  satu  keuntungan  utama  dari  pengelolaan  limbah  yang  tepat  adalah penghematan  biaya.  Beberapa  pengelolaan  sampah  untuk  meminimalkan  limbah  di proyek-proyek  konstruksi  seperti;  jelajahi  kunci  faktor-faktor  berpengaruh  manajemen dan  penalaran  untuk  mengembangkan  sistem  yang  membantu  manajemen  konstruksi untuk mengendalikan, menangani, dan mengelola sampah di proyek-proyek konstruksi; mengidentifikasi  teknologi  yang  tepat  dan  teknik  untuk  mengembangkan  sistem pengolahan limbah yang dimasukkan dengan proses manajemen proyek konstruksi; dan menggabungkan pengelolaan limbah dan rencana/sistem pengendali dengan unsur-unsur yang  efisien  energi  untuk  mencapai  hijau  pembangunan  proyek-proyek (Yang  & Mitchell, 2010).
Studi manajemen limbah konstruksi juga sebagian besar berfokus pada konstruksi aktual  tahap  proses  pengiriman  proyek  adapun  studi  lain  juga  yang  telah  dilakukan untuk  menentukan  faktor  desain  dan  strategi  yang  mampu  memitigasi  limbah  yang dihasilkan  oleh  proyek  konstruksi (Wang  et  al,  2015) , jadi  d engan  meningkatkan kepedulian  terhadap  lingkungan  dampak  dari  manajemen  logistik  material  telah memberi  energi  kembali,  konsep  penilaian  seluruh  siklus  hidup,  kinerja  yang digunakan,  inovatif  bahan  dan  sumber  yang  bertanggung  jawab.  Semua  ini  penting dalam  keberlanjutan  desain  sistem  penilaian,  terlepas  dari  potensi  penghematan  biaya dan  manajemen  logistik  bahan,  hal  ini  sangat  penting  syarat  untuk  mencapai keberlanjutan  lingkungan (Yate, 2010). Dari hasil penelitian yang dilakukan terdahulu yang  terkait  dengan waste  management yang  telah  dilakukan  oleh (Ajayi et  al ,  2015) dengan melakukan penelitian terhadap efektivitas limbah industri konstruksi didapatkan hasil  bahwa  untuk memahami  hambatan dan  syarat  untuk  perbaikan  terdapat  beberapa faktor untuk mengurangi intensitas limbah konstruksi dengan beberapa tindakan, untuk mencegah limbah konstruksi pada tahap design yaitu penggunaan limbah seumur hidup pada  akhir  masa  pakai,  peningkatan  kepatuhan  dari  hasil  alat  pengelolaan  limbah, pendekatan pengelolaan sampah yang lebih murah, meningkatkan ketatnya perundang- undangan  dan  kebijakan  pengelolaan  sampah.  Beberapa  strategi  pengadaan  yang  telah teridentifikasi  adalah  studi  yang  secara  khusus  berfokus  pada design atau  kegiatan konstruksi.  Persentase  substansial  limbah  yang  dihasilkan  dalam  kegiatan  konstruksi telah ditelusuri akibat koordinasi yang tidak efektif dari manajemen lokasi (Ajayi et al, 2017). Pengadaan  bahan  yang  efisiensi  limbah  untuk  proyek  konstruksi  dengan pemodelan  struktur  faktor  penentu  keberhasilan,  temuan  dari  penelitian  ini  dapat
membantu  serangkaian  tindakan  yang  harus  diambil  selama  proses  pengadaan  bahan, dengan  memperhatikan  empat  indikator  yang  signifikan,  yang  berpengaruh  yaitu: komitmen  pemasok,  manajemen  pembelian,  manajemen  pengiriman  bahan    dan bill  of quantity yang  efisien  limbah  dengan  menggunakan  pendekatan  metode  eksplorasi sebagai kerangka kerja, dan pemodelan persamaan struktural (Ajayi et al, 2018) .
Kerangka  konseptual  renovasi  berdasarkan  pengelolaan  limbah  akibat  tingkat timbulan  limbah  renovasi  bangunan  rumah  tinggal  di  Cina,  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  kerangka  konseptual  untuk  pengelolaan  limbah  konstruksi berdasarkan timbulan akibat limbah renovasi. Penelitian Renovation Waste Generation Rates (RWGR) bisa dijadikan tolak ukur dan panduan dalam mengembangkan kebijakan yang relevan setiap renovasi dalam pengolahan limbah. (Ding et al, 2019) . Construction dan  Demolition  Waste  (C&DW) limbah  konstruksi  dan  pembongkaran  telah diidentifikasi  sebagai  masalah  utama  dalam  konstruksi  karena  dampaknya  langsung terhadap  lingkungan  serta  efisiensi  industri  konstruksi,  oleh  karena  itu  pengelolaan C&DW  yang  efektif  sangat  penting  untuk  meminimalkan  dampak  bagi  lingkungan dengan strategi pengurangan, penggunaan kembali dan manajemen daur ulang limbah. (Kabirifar et al, 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya maka ada hal menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengadaan material efisien limbah konstruksi yang  telah dilakukan  oleh (Ajayi  et  al,  2018) dengan  judul  penelitian  “ Waste-efﬁcient  materials procurement  for  construction  projects: A  structural  equation  modelling  of  critical success factor“ temuan pada penelitian ini dapat membantu serangkaian tindakan yang harus  diambil  selama  proses  pengadaan  bahan.  Ada  empat  variabel  yang  signifikan berpengaruh  terhadap  proses  pengadaan  bahan  yaitu:  komitmen  pemasok,  manajemen pembelian, manajemen pengiriman bahan dan bill of quantity yang efisien limbah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  lebih  lanjut  mengenai  pengadaan material  efisien  limbah  konstruksi  dengan  menambahkan  variabel  baru  yaitu manajemen  vendor  sebagai  salah  satu  indikator  yang  mempengaruhi  efisiensi pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi.  Penelitian  ini  juga  lebih menekankan  pada  pengadaan  material  agar  memperhatikan  semua  hal  yang  dapat meminimalisasi  limbah  konstruksi  dengan  mengurangi  timbulan  sampah  yang berdampak  terhadap  biaya  dan  lingkungan  sekitarnya,  yang  berlokasi  di  Jawa khususnya  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Yogyakarta  dan  Jawa  Timur  yang dipandang  mewakili  wilayah  di  Indonesia  yang  pertumbuhan  ekonominya  paling berkembang  dan  banyaknya  proyek-proyek  konstruksi    yang  sedang  berjalan,  dengan menggunakan lima variabel penelitian yaitu: komitmen pemasok low waste , manajemen pembelian low waste , manajemen pengiriman bahan yang efektif, bill of quantity yang efisien dan manajemen vendor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemodelan persamaan struktur dari  kelima  variabel  tersebut  dan  seberapa  besar  pengaruhnya  terhadap  efisiensi pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi  serta  untuk  mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah
sebagai  masukan  di  dalam  pengadaan  material,  agar  selalu  memperhatikan  semua  hal yang  dapat  meningkatkan  limbah  konstruksi,  disisi  lain  juga  sebagai  perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang timbulan sampah konstruksi yang berdampak terhadap biaya dan  lingkungan,  dimana  hal  ini  merupakan  bagian  dari  pemahaman  akan waste management dan  serta  manfaat  lainnya  secara  teoritis  adalah  diharapkan  dapat memperkaya  kepustakaan  bagi  peneliti-peniliti  berikutnya,  khususnya  mengenai pengadaan  material  yang  kesemuanya  memiliki  dampak  menjadi  sumber  timbulan sampah  yang  signifikan  pada  upaya  minimalisasi  limbah  yang  merupakan  bagian  dari waste management.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kuantitatif.  Metode penelitian ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan  sampel  umumnya  dilakukan  dengan  acak  atau  random  sampling. Sedangkan  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  instrumen penelitian  yang  dipakai.  Analisis  data  yang  digunakan  bersifat  kuantitatif  atau  bisa diukur dengan tujuan untuk menguji perumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  tahap-tahap  pengujian  terhadap  kesesuaian  model  dan  normalitas  data dilakukan, maka langkah selanjutnya menganalisis data penelitian. Analisis pengolahan data  penelitian  dengan  menggunakan  analisis  SEM,  dengan  cara  menganalisis  nilai regresi  yang  ditampilkan  pada Regression  Weighs  Analisis  Structural  Equation Modeling .  Pengujian  menggunakan  nilai Probability (P Value )  hasil  olah  data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu dibawah 0.05 untuk nilai P Value .  Untuk  menguji  mengenai  kausalitas  yang  dikembangkan  dalam  model penelitian  ini,  perlu  diuji  koefisien  regresi  antar  hubungan  adalah  sama  dengan  nol melalui  uji-t  yang  lazim  digunakan  dalam  model-  model  regresi.  Dalam  output  dari SEM  uji  kausalitas  ini  dilakukan  dengan  membaca  nilai  CR  ( Critical  Ratio )  yang identik  dengan  uji-t,  sedangkan  nilai  yang  tertera  dalam  kolom  signifikansi menunjukkan tingkat signifikansi antar variabel dalam model. Hubungan antar variabel dengan  tingkat  signifikansi  dibawah  0,05  menunjukkan  bahwa  hubungan  tersebut adalah  hubungan  yang  signifikan.  Pada  studi  ini  diajukan  5  (lima)  variabel  sesuai perumusan masalah, hasil analisis datanya adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Hasil Analisis Data Penelitian
Estimate S.E. C.R. P Keterangan Efisiensi  pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi (Y) Komitmen pemasok low waste (X1) 0.046 0.076  0.607  0.544 Tidak Signifikan
Estimate S.E. C.R. P Keterangan Efisiensi  pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi (Y) Manajemen pembelian material low waste (X2) 0.143 0.068  2.110  0.035 Signifikan Efisiensi  pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi (Y) Manajemen pengiriman bahan yang efektif (X3) 0.445 0.217  2.045  0.041 Signifikan Efisiensi  pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi (Y) Manajemen bill  of  quantity yang efisien dari limbah (X4) 0.070 0.253  0.276  0.783 Tidak Signifikan Efisiensi  pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi (Y) Manajemen vendor (X5) 0.313 0.131  2.387  0.017 Signifikan
Hasil pengujian hipotesis diperoleh beberapa hasil sebagai berikut;
1. Hipotesis  pertama  komitmen  pemasok low  waste berpengaruh  terhadap  efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi, uji hipotesis diketahui nilai c.r (critical ratio) untuk mempengaruhi komitmen pemasok low waste terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi adalah sebesar 0,607  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  0,607  <    nilai  t-tabel  1,96 (Latan, 2012) dan  nilai  p  0,544  diatas  0.05,    maka  nilai  ini  menunjukkan  hasil  tidak signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan  H 1 ditolak  pada  penelitian  ini,  sehingga terbukti  secara  statistik  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara komitmen  pemasok low  waste terhadap  eEfisiensi  pengadaan  material  untuk meminimalisasi limbah konstruksi.
2. Hipotesis  kedua  manajemen  pembelian  material low  waste berpengaruh  terhadap efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi,  uji  hipotesis diketahui  nilai  c.r (critical  ratio) untuk  mempengaruhi  manajemen  pembelian material low  waste terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi limbah  konstruksi  adalah  sebesar  2,110  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik 2,110 > nilai t-tabel 1,96 (Latan, 2012) dan nilai p 0,035 di bawah 0.05,  maka nilai ini menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan H 2 diterima pada penelitian  ini,  sehingga  terbukti  secara  statistik  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  manajemen  pembelian  material low  waste terhadap  efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi.
3. Hipotesis  ketiga  manajemen  pengiriman  bahan  yang  efektif  berpengaruh  terhadap efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi,  uji  hipotesis
diketahui nilai c.r (critical ratio) untuk mempengaruhi manajemen pengiriman bahan yang  efektif  terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah konstruksi  adalah  sebesar  2,045  yang  menunjukkan  bahwa  nilai  t-statistik  2,045  > nilai  t-tabel  1,96 (Latan,  2012) dan  nilai  p  0,041  di  bawah  0.05,    maka  nilai  ini menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan  H 3 diterima  pada penelitian  ini,  sehingga  terbukti  secara  statistik  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  manajemen  pengiriman  bahan  yang  efektif  terhadap  efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi.
4. Hipotesis keempat manajemen bill of quantity yang efisien dari limbah berpengaruh terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi,  uji hipotesis diketahui nilai c.r (critical ratio) mempengaruhi pengaruh manajemen bill of  quantity yang  efisien  dari  limbah  terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk meminimalisasi  limbah  konstruksi  adalah  sebesar  0,313  yang  menunjukkan  bahwa nilai t-statistik 0,313 <  nilai t-tabel 1,96 (Latan, 2012) dan nilai p 0,783 diatas 0.05, maka  nilai  ini  menunjukkan  hasil  tidak  signifikan,  sehingga  dapat  disimpulkan  H 4 ditolak  pada  penelitian  ini,  sehingga  terbukti  secara  statistik  bahwa  tidak  terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen bill of quantity yang efisien dari limbah terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi.
5. Hipotesis  kelima  manajemen  vendor  berpengaruh  terhadap  efisiensi  pengadaan material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi,  uji  hipotesis  diketahui  nilai  c.r (critical ratio) untuk mempengaruhi manajemen vendor terhadap efisiensi pengadaan material  untuk  meminimalisasi  limbah  konstruksi  adalah  sebesar  2,387  yang menunjukkan bahwa nilai t-statistik 2,387 > nilai t-tabel 1,96 (Latan, 2013) dan nilai p 0,017 di bawah 0.05, maka nilai ini menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan H 3 diterima pada penelitian ini, sehingga terbukti secara statistik bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  manajemen  vendor  terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi limbah  konstruksi  di  wilayah  Jawa  khususnya  Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Yogyakarta  dan  Jawa  Timur,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa:  (1.)  Manajemen pembelian  material low  waste (X2),  manajemen  pengiriman  bahan  yang  efektif  (X3) dan  manajemen  vendor  (X5)  berpengaruh  signifikan  dengan  masing-masing  nilai sebesar  14,3  %,  44,5  %,  dan  31,3  %  terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk meminimalisasi  limbah  konstruksi  (Y).  (2.)  Sedangkan  komitmen  pemasok low  waste (X1), manajemen bill of quantity yang efisien dari limbah (X4) tidak berpengaruh, tetapi tetap berkonstribusi terhadap efisiensi pengadaan material untuk meminimalisasi limbah konstruksi  (Y)  dengan  nilai  pengaruh  sebesar  0,46  %  dan  0,70  %.  (3.)  Variabel  yang dominan  berpengaruh  terhadap  efisiensi  pengadaan  material  untuk  meminimalisasi limbah konstruksi adalah manajemen pengiriman bahan yang efektif (X3) dengan nilai estimate terbesar 44,5 %.

## BIBLIOGRAFI
Ajayi,  Saheed  O.,  &  Oyedele,  Lukumon  O.  (2018).  Waste-efficient  materials procurement  for  construction  projects:  A  structural  equation  modelling  of  critical success factors. Waste Management , 75 , 60–69. Google Scholar
Ajayi,  Saheed  O.,  Oyedele,  Lukumon  O.,  Bilal,  Muhammad,  Akinade,  Olugbenga  O., Alaka,  Hafiz  A.,  &  Owolabi,  Hakeem  A.  (2017).  Critical  management  practices influencing  on-site  waste  minimization  in  construction  projects. Waste Management , 59 , 330–339. Google Scholar
Ajayi,  Saheed  O.,  Oyedele,  Lukumon  O.,  Bilal,  Muhammad,  Akinade,  Olugbenga  O., Alaka,  Hafiz  A.,  Owolabi,  Hakeem  A.,  &  Kadiri,  Kabir  O.  (2015).  Waste effectiveness  of  the  construction  industry:  Understanding  the  impediments  and requisites  for  improvements. Resources,  Conservation  and  Recycling , 102 ,  101– 112. Google Scholar
Devia,  Yatnanta  Padma,  El  Unas,  Saifoe,  &  Nariswari,  W.  (2012).  Identifikasi  Sisa Material  Konstruksi  dalam  upaya  memenuhi  bangunan  berkelanjutan. Rekayasa Sipil , 4 (3), 195–203. Google Scholar
Ding,  Zhikun,  Gong,  Wenyan,  Tam,  Vivian  W.  Y.,  &  Illankoon,  I.  M.  Chethana  S.
(2019).  Conceptual  framework  for  renovation  waste  management  based  on renovation  waste  generation  rates  in  residential  buildings :  An  empirical  study  in China. Journal of Cleaner Production , 228 , 284–293. Google Scholar
Kabirifar,  Kamyar,  Mojtahedi,  Mohammad,  Wang,  Changxin,  &  Tam,  Vivian  W.  Y. (2020).  Construction  and  demolition  waste  management  contributing  factors coupled with reduce, reuse, and recycle strategies for effective waste management:
A review. Journal of Cleaner Production , 263 , 121265. Google Scholar
Kofoworola,  Oyeshola  Femi,  &  Gheewala,  Shabbir  H.  (2009).  Estimation  of construction  waste  generation  and  management  in  Thailand. Waste  Management , 29 (2), 731–738. Google Scholar
Latan,  Hengky.  (2012).  Structural  equation  modeling:  Konsep  dan  aplikasi menggunakan program LISREL 8.80. Bandung: Alfabeta . Google Scholar
Makwana, Ashish H., Mata, Ranchhod M., & Pitroda, Jayeshkumar R. (2016). Source Identification  and  Minimization  of  Waste  in  Building  Construction  Using  Rii  and Imp . I . Method . 1–11. Google Scholar
Wang,  Jiayuan,  Li,  Zhengdao,  &  Tam,  Vivian  W.  Y.  (2015).  Identifying  best  design strategies for construction waste minimization. Journal of Cleaner Production , 92 , 237–247. Google Scholar
Yang, Junli, & Mitchell, David. (2010). Approaches to waste materials  management in construction  projects. Proceedings,  The  Construction,  Building  and  Real  Estate Research  Conference  of  the  Royal  Institution  of  Chartered  Surveyors,  Held  at Dauphine Université, Paris . Google Scholar
Yate,  A.  (2010). Strategic  approach  to  the  selection  and  procurement  of  construction materials and products, BRE Briefing paper. BRE Global Ltd, Watford, UK .
Yeheyis,  Muluken,  Hewage,  Kasun,  Alam,  M.  Shahria,  Eskicioglu,  Cigdem,  &  Sadiq, Rehan. (2013). An overview of construction and demolition waste management in Canada:  a  lifecycle  analysis  approach  to  sustainability. Clean  Technologies  and Environmental Policy , 15 (1), 81–91. Google Scholar

## Copyright holder:
Yohanes Widayat, Emeliano Maria Gusmão de Oliveira, Hamedoni Harita (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: