e-ISSN   : 2443-308X
p-ISSN   : 2086-7352
Diterima : 06 Februari 2023 | Selesai Direvisi :  16 Juni 2023 | Disetujui : 17 Juni 2023 | Dipublikasikan : Juli 2023 DOI : http://dx.doi.org/10.24853/jk.14.2.109-118 Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia This is an open access article under the CC BY-NC licence ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## Perbandingan Perhitungan MC-0 Metode Konvensional & BIM Terhadap Realisasi Pekerjaan
Rizky Dwianto 1 , Hassan Zuhhad Mahya 1 , Galih Adya Taurano 1 , dan Hendra Adi Wijaya 1
1 Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Politeknik Pekerjaan Umum, Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50275
Email korespondensi: galih.taurano@pu.go.id

## ABSTRAK
Dalam sebuah proyek konstruksi, efektivitas merupakan hal yang paling dicari karena dapat mengurangi  biaya  dan  waktu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan perhitungan  volume  bata  ringan  metode  konvensional  terhadap  realisasi  lapangan  dan volume bata ringan metode BIM terhadap realisasi lapangan agar dapat mengetahui metode manakah  yang  paling  akurat  dengan  realisasi  di  lapangan.  Penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  Maret  2022-Agustus  2022  dengan  mengambil  lokasi  Proyek  Pembangunan Auditorium Brawijaya dan KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu. Penelitian ini berfokus pada  Gedung  Entrepreneurship  Terpadu.  Data  primer  dikumpulkan  dengan  mengambil data volume realisasi lapangan pekerjaan bata ringan dari Lantai 5 sampai dengan Lantai 8. Data sekunder didapatkan dari dokumen proyek yaitu seperti dokumen gambar pekerjaan bata ringan dan data BIM aplikasi Revit dari Gedung KDP Entrepreneurship Terpadu. Dari hasil  pembahasan  didapatkan  data  perbandingan  volume  metode  BIM  dengan  realisasi lapangan memiliki deviasi 442,507 m2 dimana perbandingan volume metode konvensional dengan realisasi lapangan memiliki deviasi 175,623 m2, dengan hasil tersebut perhitungan metode konvensional memiliki keakuratan yang lebih mendekati dengan realisasi lapangan.
Kata kunci : perhitungan volume, perbandingan, metode konvensional, metode BIM, realisasi lapangan .

## ABSTRACT
In  a  construction  project,  effectiveness  is  the  most  important  thing  sought  because  it  can reduce  costs  and  time.  This  research  aims  to  find  out  the  comparison  of  lightweight  brick volume  calculations  with  conventional  methods  on  field  realization  and  BIM  method  light brick volume on realization field in order to find out which method is the most accurate with realization on the ground. This research was conducted in March 2022-August 2022 by taking the  location  of  the  Brawijaya  Auditorium  Development  Project  and  KDP  Integrated Entrepreneurship Building. This research focuses on the building Integrated Entrepreneurship. Primary data is collected by taking data volume of actual light brick work from the 5th Floor to  the  5th  Floor  8.  Secondary  data  is  obtained  from  project  documents,  such  as  image documents  light  brick  work  and  Revit  app  BIM  data  from  KDP  Buildings  Integrated Entrepreneurship. From the results of the discussion obtained comparative data the volume of the BIM method with field realization has a deviation of 442.507 m2 where is the volume ratio of conventional methods with field realization has a deviation of 175.623 m2, with the results of the calculation method conventional has accuracy that is closer to field realization.
Keywords : Calculation volumes, comparisons, conventional methods, methods BIM, field realization.
1. PENDAHULUAN
Suatu bangunan adalah bentuk nyata yang didapatkan dari suatu pekerjaan konstruksi,  sehingga  proyek  konstruksi bisa  juga  disebut  sebagai  proyek pembangunan.
Pengertian Proyek Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan upaya  pelaksanaan  pembangunan,  dalam bidang  teknik  sipil  dan  arsitektur, meskipun melibatkan juga bidang keilmuan  lain  seperti  teknik  mesin, elektro, maupun industri.
Proyek  konstruksi  sendiri  memiliki banyak jenis, salah satunya adalah proyek konstruksi  bangunan  gedung.  Proyek konstruksi bangunan gedung adalah jenis proyek  konstruksi  yang  sangat  umum dilaksanakan.  Tipe  konstruksi  bangunan ini  menitik  beratkan  pada  pertimbangan konstruksi, teknologi praktis, dan peraturan.
Sebelum  pelaksanaan  proyek  konstruksi bangunan  gedung  memahami  tahapan perencanaan  proyek  konstruksi  akan membantu  semua  pihak  yang  terlibat sebelum  memulai  pembangunan.  Tanpa perancangan yang sempurna dan lengkap, proyek konstruksi yang akan dilaksanakan bisa  saja  terhalang  atau  menyebabkan kecelakaan.  Ada  tujuh  tahap  yang  harus dilalui yaitu perencanaan ( planning ), studi kelayakan  ( feasibility  study ),  pemaparan ( briefing ), perancangan (desain),
pengadaan  atau  pelelangan  ( procurement atau  tender),  pelaksanaan  ( construction ), pemeliharaan  dan  persiapan  pemakaian ( maintenance dan start up ). Dari beberapa tahapan  diatas  salah  satunya  adalah proses mutual check awal (MC-0).
Mutual check awal atau biasa yang disebut MC-0  merupakan  penghitungan  kembali seluruh  komponen  volume  pekerjaan untuk mendapatkan volume real lapangan. Tujuan  MC-0  yaitu  untuk  menghindari kelebihan dan kekurangan volume gambar rencana  dengan  volume  eksisting.  Dalam perkembangan  proyek  konstruksi  ini  ada berbagai macam metode untuk menghitung volume item pekerjaan salah
satunya  menggunakan  aplikasi  berbasis BIM.  ( Building  Information  Modelling ) adalah  salah  satu  perkembangan  ilmu teknologi  di  bidang  AEC  (Arsitektur, Engineering dan Construction ) yang dapat mengubah seluruh informasi suatu proyek pembangunan  menjadi  simulasi  dalam bentuk  model  3  dimensi.  Analisis perbandingan  volume  ini  dilakukan  pada Proyek Pembangunan Auditorium Brawijaya dan KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu. Industri  AEC  sudah  berupaya  mencari solusi  untuk  meningkatkan  produktivitas dan  kualitas  serta  menambah  efisiensi biaya  dan  waktu  proyek.  BIM  dapat memvisualisasikan  proyek  konstruksi dalam bentuk model tiga dimensi. Sebelum adanya  BIM  telah  dikenal  AutoCAD,  SAP, Ms.  Project  yang  sudah umum  digunakan untuk membantu dalam kegiatan perencanaan proyek. Penggunaan software  tersebut  menghabiskan  lebih banyak  waktu  karena  antar  software belum terkoneksi satu sama lain.
Terdapat sebuah software pendukung BIM yang  bernama  Revit  Autodesk,  Revit adalah  software  BIM  oleh  Autodesk  yang berguna untuk memodelkan desain dalam aspek  struktur,  arsitektur  serta  MEP. Konsep  BIM  memvisualisasikan  gambar menjadi  tiga  dimensi  secara  virtual  yang berfungsi untuk mengurangi hal ketidakpastian,  Kelebihan  yang  terdapat pada  BIM  yaitu  dapat  mendorong pertukaran  model  3D  antar  disiplin  ilmu yang  berbeda  setelah  mendapatkan quantity take off .
Estimasi quantity  take  off konstruksi adalah  suatu  bagian  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  sebuah  proyek konstruksi.  Merencanakan quantity  take off material  konstruksi  secara  rinci membutuhkan keakuratan dalam perhitungan volume pekerjaan. Oleh sebab itu,  penggunaan  alat  bantu  dengan software  3  komputer  merupakan  solusi untuk  meningkatkan  ketepatan  dalam menghitung  volume  pekerjaan  agar  lebih efisien.
Studi  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah membandingkan perhitungan MC-0 antara metode konvensional dan metode berbasis BIM terhadap realisasi lapangan pekerjaan pasangan bata ringan gedung entrepreneurship .  Dalam  penelitian  ini batasan  permasalahan  hanya  mencakup pekerjaan  pasangan  bata  ringan  lantai lima  sampai  dengan  lantai  8  gedung entreprenurship terpadu.  Pada  penelitian ini  hanya  membahas  tentang  volume pekerjaan  dan  tidak  mencakup  efisiensi waktu dan biaya
Proses  konstruksi  pada  zaman  sekarang membutuhkan alat dan juga metode yang praktis  untuk  mendapatkan  efisiensi waktu,  biaya,  dan  mutu.  Perhitungan metode  berbasis  BIM  memang  sudah banyak digunakan pada banyak konstruksi diseluruh  dunia.  Namun  metode  berbasis BIM  belum  terbukti  membawa  solusi sebagai  alat  bantu  untuk  mendapatkan efisiensi  waktu,  biaya,  dan  mutu  dalam pekerjaan  konstruksi.  Dibuktikan  dengan masih banyaknya proyek konstruksi yang menggunakan metode konvensional untuk perhitungan MC-0.
Dalam penelitian ini kami berharap dapat memberikan solusi metode manakah yang lebih akurat dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Dengan mencari deviasi terkecil dari perbandingan kedua metode perhitungan  terhadap  realisasi  pekerjaan lapangan  dan  membuktikan  metode perhitungan  berbasis  BIM  sudah  bisa menggantikan metode perhitungan konvensional.
Perumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Menghitung volume realisasi lapangan pekerjaan  pasangan  bata  ringan  dan membandingkan dengan data perhitungan metode konvensional dan metode berbasis BIM.
b. Membandingkan perhitungan manakah yang lebih mendekati volume realisasi lapangan.
Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberi  informasi  terkait  metode perhitungan  volume  yang  paling  tepat dengan  kondisi  real  lapangan  sehingga
dapat  menambah  efisiensi  waktu  dan biaya dalam melakukan perhitungan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
BIM ( Building Information Modelling ) BIM  merupakan  suatu  program  data software  komputer  yang  tidak  hanya memvisualisasikan desain bangunan dalam bentuk mode 3D, tetapi juga untuk mensimulasi  proses  konstruksi.  BIM merupakan  perubahan  suatu  perilaku yang  memiliki  banyak  keuntungan,  tidak hanya  untuk  seseorang  yang  bekerja dalam bidang sipil dan arsitek tetapi juga untuk  masyarakat  umum  [5].  BIM  pada umumnya  adalah  software  di  dalam komputer  untuk  mendesain  bangunan virtual.  Inti  dari  konsep  tersebut  adalah bahwa  model  BIM  berisi  informasi- informasi.  Tidak  hanya  informasi  bentuk visualisasi  model,  tetapi  juga  terdapat informasi tentang material yang digunakan,  bobot,  biaya  dan  waktu  dan lain-lain.  (Janni  Tjell,  2010).  Objek  3D dengan menggunakan BIM dapat diperiksa secara  otomatis  apabila  ada  kesalahan dalam  pemodelan  ataupun  hambatan. Konsep  dan  metode  BIM  dipilih  karena bentuk  karakteristik  nya  sama  dengan yang ada di dunia nyata.

## Software Revit
Aplikasi  Revit  pada  awalnya  dirancang untuk  membantu  seorang  arsitek  atau seorang  ahli  dalam  bidang  konstruksi untuk memvisualisasikan bangunan rancangan  mereka  ke  dalam  model  tiga dimensi,  atau  yang  biasa  juga  dikenal dengan  sebutan  BIM.  Pada  aplikasi  Revit pengguna  dapat  memodifikasi  seluruh rancangan bangunan ke dalam bentuk 3D model. Family dalam aplikasi Revit dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
a. Sistem  Family,  merupakan  elemen dasar  dalam  melakukan  modelling pada aplikasi Revit.
b. Loadable  Family,  adalah  elemen bangunan sebagai elemen penyempurnaan bangunan itu seperti elemen jendela, pintu, dan lain lain.
c. In-Place Family, elemen yang berbeda dari  yang  lain  karena  dibuat berdasarkan  kebutuhan  dan  hanya tersedia pada bangunan tertentu.
Metode  perhitungan quantity  take  off dan harga satuan
Metode Quantity  Take-Off dan  Harga Satuan  adalah  metode  yang  sering digunakan  untuk  menghitung  suatu perhitungan rencana anggaran biaya pada proyek  secara  lebih  detail.  Metode Quantity  Take-Off dapat  menaksirkan biaya dan jumlah komponen dalam proyek dari  data  gambar,  spesifikasi  teknis maupun perencanaan. Metode perhitungan ini umumnya digunakan oleh pihak  kontraktor  maupun  konsultan dalam menghitung biaya tender. Jika hasil angka  perhitungan  menunjukkan  volume pekerjaan  belum  dapat  dihitung  dengan pasti,  tetapi  biaya  per  unit  satuan  dapat menggunakan metode harga satuan.

## Penjelasan tentang bata ringan
Sekarang ini, bata ringan banyak dijumpai digunakan  pada  proyek  konstruksi khususnya  pada  pekerjaan  dinding sebagai  pengganti  material  bata  merah dan juga batako. Kelebihannya yang tahan air  dan  api  serta  mempunyai  berat  yang cukup  ringan  membuat  bata  ringan  ini digunakan oleh banyak proyek konstruksi. Bata  ringan  juga  mempunyai  kekuatan yang lebih dibandingkan bata merah yang mudah mengalami rapuh.
Bata  ringan  adalah  material  bahan bangunan  yang  memiliki  fungsi  untuk membuat  suatu  dinding.  Dari  luar, teksturnya dan warna mirip seperti beton, tetapi beratnya jauh lebih ringan. Memiliki permukaan  yang  halus  dan  memiliki keragaman  bentuk  dan  ukuran  karena dibuat  dengan  cara  dicetak.  Material  ini juga biasanya dibuat dengan jumlah yang banyak oleh pabrik.
Dalam  Proyek  Pembangunan  Gedung Entrepreneurship
Terpadu ini menggunakan produk bata ringan dengan
merek Citicon milik PT. Citicon Nusantara Industries.  Produk  bata  ringan  yang digunakan  memiliki  spesifikasi  teknis sebagai berikut: Panjang (mm) : 600 Tinggi (mm) : 200 Tebal (mm) : 100 Berat jenis kering : 530 kg/m³ Berat jenis normal : 600 kg/m³ Kuat tekan : ≥ 4,0 N/m² Konduktivitas termis : 0,14 w/mk Luas Dinding (tebal 100 mm) : 10 m² Isi : 83,33 blok

## 3. METODOLOGI PENELITIAN Tahap persiapan
Tahap persiapan merupakan tahapan awal pada  kegiatan  yang  dilakukan  sebelum pengumpulan  dan  pengolahan  data,  pada tahap  ini  disusun  kegiatan  yang  harus dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan dalam persiapan pengolahan  data.  Tahap  ini  dimulai  pada mengidentifikasi  latar  belakang  dan merumuskan  masalah  terhadap  objek penelitian yang ditinjau. Setelah mendapatkan  objek,  maka  dilanjutkan dengan  melakukan  studi  literature  yang berkaitan  dengan  judul  penelitian  yang bertujuan  untuk  mengetahui  garis  besar permasalahan dan menentukan kebutuhan  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian.

## Tahap pengumpulan data
Pada tahap ini, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan informasi yang diperlukan agar penelitian dapat dilakukan  dengan  maksimal.  Data  yang digunakan  untuk  penelitian  ini  diperoleh dengan cara berikut:
a. Studi Literatur dan Observasi
Penelitian  ini  didapat  dari  observasi lapangan yang diangkat menjadi judul penelitian.
Dalam
menyusun penelitian  ini  juga  dilakukan  studi literatur untuk memperoleh informasi
yang  berkaitan  dengan  objek  yang diteliti, baik dari literatur, perpustakaan, bahan kuliah dan lain- lainnya.
b. Perolehan  Data  Primer  digunakan untuk  mengetahui  kondisi  eksisting dan  juga  kondisi  real  dari  proses pelaksanaan  proyek.  Perolehan  data primer didapat dengan cara pengukuran langsung objek penelitian dengan kondisi real lapangan.
c. Perolehan  Data  Sekunder  dipakai untuk  mendukung  penelitian,  dalam bentuk  file/dokumen  yang  diperoleh dari pihak kontraktor PT. Adhi Karya (Persero)  Tbk  Departemen  Gedung Proyek Pembangunan Gedung Enterpreneurship dan Gedung Auditorium  Universitas  Brawijaya  di kota Malang, Jawa Timur. Bentuk dari data sekunder yang dibutuhkan yaitu Gambar Denah Proyek.

## Tahap analisis
Pada tahap analisis ini hal yang dilakukan adalah menganalisis hasil perhitungan.
a. Melakukan perhitungan dengan metode konvensional.
b. Melakukan  pengukuran  terhadap kondisi real eksisting
c. Melakukan quantity take off pada data BIM  proyek  untuk  mendapatkan perhitungan dengan metode BIM.
d. Membandingkan  3  hasil  perhitungan tadi untuk mendapatkan hasil analisis

## Tahap kesimpulan
Setelah  pada  tahap  analisis  membahas bagaimana proses perbandingan
volumenya.  Pada  tahap  kesimpulan  ini dapat  ditarik  kesimpulan  terhadap  hasil penelitian ini
4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pengambilan  data  volume  realisasi lapangan
Pengambilan  data  lapangan  dilakukan selama  kegiatan  magang  pada  Gedung Entrepreneurship Terpadu lantai 5 sampai
dengan lantai 8. Data lapangan yang dicari adalah  data  volume  luasan  realisasi pekerjaan  pasangan  bata  ringan  yang didapatkan dari hasil pengukuran dinding bata  ringan.  Untuk  perhitungan  volume luasan  pasangan  bata  ringan  dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧  =  𝐩 𝐱 t (1) Pada perhitungan luas dinding bata ringan, untuk panjang dinding bata ringan diukur dari ujung tepi kolom ke kolom bukan dari as  ke  as.  Sedangkan  untuk  tinggi  dinding bata ringan diukur dari batas bawah plat lantai sampai dengan batas atas plat lantai. Namun  jika  terdapat  kolom  praktis  yang ikut terukur pada luas dinding bata ringan, maka  volume  luasan  dinding  bata  ringan dikurangi  dengan  luasan  kolom  praktis. Atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Berikut  ini  pada  Tabel  1  merupakan contoh  dari  perhitungan  volume  luasan dinding bata ringan di lapangan.
Tabel 1. Perhitungan Volume Luasan Dinding Bata Ringan Realisasi Lapangan
N
o. Bata Ringan Panja ng (m) Void Ting gi Panja ng- Kolom Prakti s (m) Ting gi Panja ng (m) 1 3,32 5,61 5,73 3,32 1,42 2 4,02 3,05 3,05 3 3,6 2,18 2,18 4 4,02 0,84 0,84 5 4,02 1,04 1,04 6 4,02 3,83 4,31 1,3 3,26
Luas Dinding Bata Ringan ( Panjang x Tinggi ) – ( Panjang x Tinggi)
( Bata Ringan )         ( Kolom Praktis )

## Tabel 2. Lanjutan Perhitungan Volume Luasan Dinding Bata Ringan Realisasi
Lapangan
No.  Luas
Bata Ringan (m 2 ) Luas Lubang (m 2 ) Luas Bersih (m 2 ) Kolom Praktis 1 18,625  4,7144 5,73 1 0,12 2 12,261  0 3,05 0,12 3 7,848 0 2,18 0,12 4 3,3768  0 0,84 0,12 5 4,1808  0 1,04 0,12 6 15,397  4,238 4,31 4 0,12
Penjelasan  untuk  Tabel  1  dan  Tabel  2 Perhitungan  volume  luasan  dinding  bata ringan adalah sebagai berikut:
a. Pada  kolom  tinggi  bata  ringan didapatkan  dari  pengukuran  tinggi bata  ringan  di  lapangan,  hasil pengukuran  tinggi  bata  ringan berbeda-beda karena terdapat perbedaan batas atas bata ringan yang mengenai balok dan plat lantai.
b. Pada  kolom  panjang  bata  ringan  ( – ) kolom praktis didapatkan dari kolom panjang  dikurangi  dengan  kolom panjang kolom praktis.
c. Pada  kolom  panjang  bata  ringan didapatkan  dari  pengukuran  panjang bata ringan di lapangan.
d. Pada  kolom  tinggi  void  didapatkan dari  pengukuran  tinggi  dari  void  di lapangan.
e. Pada kolom panjang void didapatkan dari pengukuran panjang dari void di lapangan.
f. Pada  kolom  luas  bata  ringan didapatkan dari hasil perkalian antara kolom  tinggi  bata  ringan  dengan kolom  panjang bata  ringan  (-)  kolom praktis.
g. Pada kolom luas void didapatkan dari hasil  perkalian  antara  kolom  tinggi void dikalikan dengan kolom panjang void.
h. Pada  kolom  luas  bersih  didapatkan dari hasil perhitungan kolom luas bata
ringan  dikurangi  dengan  kolom  luas void.
i. Semua perhitungan yang dilaksanakan  di  lapangan  maupun yang telah dimasukkan ke dalam data Microsoft Excel menggunakan satuan meter

## Pengambilan  data  volume  bata  ringan metode konvensional
Perhitungan  bata  ringan  yang  dilakukan selama  kegiatan  magang  pada  Gedung Entrepreneurship Terpadu lantai 5 sampai dengan  lantai  8.  Untuk  perhitungan volume luasan pasangan bata ringan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Luas dinding bata ringan = panjang x tinggi  − pengurang dinding (kusen) (2) Untuk  melakukan  perhitungan  dengan metode konvensional menggunakan software Autocad  untuk  mengetahui dimensi  tiap  dinding  pada  gambar kemudian  dilanjutkan  dengan  bantuan software  excel untuk  mengolah  hasil pengukuran dimensi gambar menjadi hasil perhitungan.
Untuk  perhitungan  metode  konvensional per lantai kami bagi menjadi 2 bagian yaitu arah  horizontal dan  arah  vertikal.  Dalam pengukuran dimensi dinding pada metode konvensional  ini  pada  gambar  autocad kami  menarik  garis  dari  tepi  kolom  ke kolom  tidak  dari  as  ke  as  sehingga  tidak diperlukan  menggunakan  pengurangan kolom praktis.
Penjelasan  untuk  Tabel  4.3  Perhitungan volume luasan dinding bata ringan adalah sebagai berikut:
a. Pada  kolom  nama  as  dinding  disana terdapat letak as dinding yang diukur pada aplikasi Autocad.
b. Pada  kolom  tinggi  bata  ringan didapatkan  dari  tinggi  dimensi  bata ringan sampai pelat lantai, namun jika ada  balok  diatasnya  tinggi  tersebut dikurang tinggi dimensi balok.
Pada  kolom  panjang  bata  ringan didapatkan  dari  tarikan  garis  dimensi pada aplikasi autocad.
c. Pada kolom tipe kusen didapatkan tipe kusen  apa  yang  menjadi  pengurang volume luas dinding bata ringan.
d. Pada  kolom  luas  kusen  yaitu  panjang luas  kusen  yang  dijadikan  pengurang dinding bata ringan.
e. Pada kolom luas dinding yaitu luas total dinding  yang  dihasilkan  setelah dikurangi oleh kusen.
Tabel 3. Contoh Perhitungan Volume Luasan Dinding Bata Ringan Metode
Konvensional
N o. Nam a  As Dind ing Tin ggi (m) Panj ang (m) Tip e Kus en L u a s K u se n ( m 2 )
Luas Dindin g (m 2 ) 1 AS  1- 2  /B- C 4,07  1,025 - 4,17 2  AS  1- 2  /B- C 4,07  1,025 - 4,17 3  AS  2- 2’ /B - C 4,07  1,625  J1 2, 6 2 3,99 4  AS  2-
2’ /B -
C 4,07  1,625  J2 2, 6 2 3,99 5 AS  1- 2  /B- C 4,07  0,500 - 2,04
Pengambilan  data  volume  pekerjaan bata  ringan  dengan  metode  berbasis BIM
Tahapan Pertama pengambilan data yaitu pengambilan  data  lapangan  pada  gedung KDP Entrepreneurship Terpadu.  Adapun tahap -tahap pengambilan data yaitu:
a. Membuka  file  data  BIM  Proyek  pada aplikasi Revit 2021 Membuka file data BIM  proyek  yang  sudah  dibuat  oleh staff BIM Modeler
b. Setting project units Architectural Pilih menu  Manage  pada  Taskbar  Revit, kemudian pilih project units. Mengubah project units yaitu mengubah  satuan  besarnya  volume luas pekerjaan menjadi m2 dan satuan length atau luas dalam bentuk satuan meter.
c. Membuka  menu  Analyze,  kemudian pilih bagian schedule/quantitites Untuk  melakukan  quantity  take  off pilih  tab  analyze  kemudian  tekan menu schedule/quantities.
d. Pilih  item  yang  di  hitung  volumenya yaitu  pilih item  walls  Karena  volume pekerjaan  yang  kita  cari  adalah volume  pekerjaan  pasangan  dinding bata ringan, maka dipihlah opsi Walls.
e. Atur schedule  properties untuk memilih  indikator  tabel  apa  yang dinginkan  Mengatur  indikator  tabel yang  dibutuhkan  untuk  menghitung volume pasangan dinding bata ringan metode  BIM.  Kami  membuat  tabel dengan  indikator  Area, Famiy  and type , Base Constraint dan Length f. Melakukan quantity take off per lantai Melakukan quantity  take  off item dinding  bata  ringan  per  lantai  untuk mengetahui hasil perhitungan volume metode BIM.  Dari  hasil  data  tersebut kemudian kita jumlahkan totalnya per lantai.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perhitungan volume pekerjaan  bata  ringan  dengan  metode pengukuran langsung di lapangan, metode konvensional,  dan  metode  berbasis  BIM maka dapat dilakukan analisis perbandingan volume pada tiap-tiap lantai dan  juga  analisis  perbandingan  volume keseluruhan.  Dari  data  Lampiran  10 sampai  dengan  Lampiran  21  dapat dilakukan  perbandingan  volume  per lantai, sebagai berikut:

## Perbandingan perhitungan lantai 5
Dalam  tabel  dibawah  disajikan  hasil perbandingan volume pekerjaan pasangan bata  ringan  lantai  5  metode  BIM  dengan realisasi lapangan serta metode konvensional  dengan  realisasi  lapangan. Didapatkan  hasil  bahwa  selisih  metode BIM dengan lapangan sebesar 200,81 m², sedangkan  selisih  metode  konvensional dengan  metode  lapangan  sebesar  108,67 m².  Dapat  diihat  dari  hasil  perbandingan tersebut  bahwa  metode  konvensional memilik selisih yang lebih sedikit.
Tabel 4. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode BIM dan Realisasi Lapangan Pada Lantai 5
Pekerjaan BIM (m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata  Ringan Lantai 5 854,4  653,59 +200,81 Tabel 5. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode Konvensional dan

## Realisasi Pada Lapangan
Pekerjaa n Konvension al (m 2 ) Lapanga n (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 5 762,26 653,59 +108,6 7

## Perbandingan perhitungan lantai 6
Dalam  tabel  dibawah  disajikan  hasil perbandingan volume pekerjaan pasangan bata  ringan  lantai  6  metode  BIM  dengan realisasi lapangan serta metode
konvensional  dengan  realisasi  lapangan. Didapatkan  hasil  bahwa  selisih  metode bim dengan lapangan sebesar 38,992 m², sedangkan  selisih  metode  konvensional dengan  metode  lapangan  sebesar  20,313 m². Dapat dilihat dari hasil perbandingan tersebut  bahwa  metode  konvensional memilik selisih yang lebih sedikit.
Tabel 6. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode BIM dan Realisasi Lapangan Pada Lantai 6
Pekerjaan  BIM (m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 6 766,239  727,247 +38,992 Tabel 7. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode Konvensional dan Realisasi Pada Lapangan Lantai 6 Pekerjaa n Konvension al (m 2 ) Lapanga n (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 6 747,56 727,247 +20,31 3

## Perbandingan perhitungan lantai 7
Dalam  tabel  dibawah  disajikan  hasil perbandingan volume pekerjaan pasangan bata  ringan  lantai  7  metode  BIM  dengan realisasi lapangan serta metode konvensional  dengan  realisasi  lapangan. Didapatkan  hasil  bahwa  selisih  metode bim dengan lapangan sebesar 133,405 m², sedangkan  selisih  metode  konvensional dengan  metode lapangan  sebesar  53,13 m². Dapat dilihat dari hasil perbandingan tersebut  bahwa  metode  konvensional memilik selisih yang lebih sedikit.
Tabel 8. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode BIM dan Realisasi Lapangan Pada Lantai 7
Pekerjaan  BIM
(m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 7 706,875  573,47 +133,405

## Tabel 9. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode Konvensional dan Realisasi Lapangan Pada Lantai 7
Pekerjaan  Konvensional (m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 7 626,6 573,47 +53,13

## Perbandingan perhitungan lantai 8
Dalam  tabel  dibawah  disajikan  hasil perbandingan volume pekerjaan pasangan bata  ringan  lantai  8  metode  BIM  dengan realisasi lapangan serta metode konvensional  dengan  realisasi  lapangan. Didapatkan  hasil  bahwa  selisih  metode bim  dengan  lapangan  sebesar  70,11  m², sedangkan  selisih  metode  konvensional dengan metode lapangan sebesar -6,49 m². Dapat  diihat  dari  hasil  perbandingan tersebut  bahwa  metode  konvensional memilik selisih yang lebih sedikit.
Tabel 10. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode BIM dan Realisasi

## Lapangan Pada Lantai 8
Pekerjaan BIM (m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 8 836,09  766,79 +70,11 Tabel 11. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode Konvensional dan Realisasi Pada Lapangan Lantai 8 Pekerj aan Konvension al (m 2 ) Lapanga n (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasang an  Bata Ringan Lantai 8 760,3 766,79 -6,49

## Perbandingan  perhitungan  lantai  5 dengan lantai 8
Dalam  tabel  dibawah  disajikan  hasil perbandingan volume pekerjaan pasangan bata ringan Lantai 5 sampai dengan Lantai 8  metode  BIM  dengan  realisasi  lapangan serta  metode  konvensional  dengan realisasi  lapangan.  Didapatkan  hasil bahwa  selisih  metode  BIM  dengan lapangan sebesar 442,507 m², sedangkan selisih  metode  konvensional  dengan metode  lapangan  sebesar  175,623  m². Dapat  diihat  dari  hasil  perbandingan tersebut  bahwa  metode  konvensional memilik selisih yang lebih sedikit.
Tabel 12. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode BIM dan Realisasi Lapangan Pada Lantai 5 sampai dengan Lantai 8
Pekerjaan  BIM (m 2 ) Lapangan (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai 5-8 3163,604  2721,097 +442,507
Tabel 13. Perbandingan Pasangan Bata Ringan Antara Metode Konvensional dan Realisasi Pada Lapangan Lantai 5 sampai

## dengan Lantai 8
Pekerjaa n Konvension al (m 2 ) Lapanga n (m 2 ) Selisih (m 2 ) Pasangan Bata Ringan Lantai  5- 8 2896,72 2721,097  +175,6 23

## 6. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat selisih  terhadap  volume  perbandingan antara  metode  konvensional  dengan realisasi lapangan dan juga antara metode BIM  dengan  realisasi  lapangan.  Dalam perbandingan perhitungan volume tersebut dari lantai 5 sampai dengan lantai 8 dan juga pada perbandingan
perhitungan  volume  keseluruhan  lantai, perhitungan metode BIM memiliki selisih yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan metode  konvensional.  Dengan  hasil  ini perhitungan dengan metode konvensional memiliki  keakuratan  perhitungan  yang lebih mendekati dengan realisasi lapangan.
DAFTAR PUSTAKA [1]  APRIANSYAH,R. (2021). Implementasi Konsep Building
Information Modelling (BIM) Dalam Estimasi Quantity Take Off Material Pekerjaan Struktural.
[2]  Azhar, S., Nadeem, A., Mok, J.Y.N. and Leung,  B.H.Y.  (2008)  Building Information Modeling (BIM): A New Paradigm  for  Visual  Interactive Modeling  and  Simulation  for Construction Projects.
[3]  BINUS University. (2019).Penerapan Building Information Modeling (BIM). Tersedia:https://civileng.binus.ac.id /2019/10/19/penerapanbuildingin formation-modeling-bim.
[4]  Creswell,  J.W.  (2010).  Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif,  dan  mixed.  (Achmad
Fawaid, Pengalih
bahasa).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[5]  Eastman, C. M., Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM handbook:  A  guide  to  building information  modeling  for  owners, managers,  designers,  engineers  and contractors. John Wiley & Sons.
[6]  Gadis  Saktika.  (2021).  Bata  Ringan: Pengertian,  Kelebihan,  Dan  Cara Pasang. Material Konstruksi Terbaik
Yang Kokoh!. Tersedia : https://www.99.co/blog/indonesia
/bata-ringan.
[7]  Hendra  Wahyu  C,  Bambang  S, Sutikno, Karyoto, Kusnan, Suryanto. (2003). Teknik Bangunan.
[8]  Prasko Abdullah. (2012). Pengertian dan Jenis Proyek Konstruksi.Tersedia :http://prasko17.blogspot.com/201 2/08/pengertian-dan-jenis-proyek konstruksi.html
[9]  Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif
, Kualitatif , dan R&D. [10]  Team  IT.  (2020).  Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC0) Pekerjaan Belanja Modal PN Tilamuta. Tersedia: http://pntilamuta.go.id/2020/08/1 0/pelaksanaanmutual-check-awal mc0-pekerjaan-belanja-modal-pn- tilamuta.