## Rencana Mutu Kontrak Pembangunan Saluran
Sekunder Dan Lining Saluran Pada Saluran Primer Daerah Irigasi Amandit Di

## Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Pada  pembangunan  saluran  sekunder  dan  lining saluran pada saluran  primer daerah irigasi amandit di kabupaten hulu sungai selatan menggunakan pengendalian mutu yang berpedoman pada peraturan menteri  nomor  :  04/PRT/M/2009  tentang  sistem manajemen  mutu  (SMM)  yang  dituangkan  dalam dokumen rencana mutu kontrak (RMK). pengendalian mutu dihitung berdasarkan seberapa besar kepatuhan pelaksaanaan pekerjaan  terhadap produk penjaminan mutu  antara  lain  penyedia  jasa  terhadap  dokumen Rencana  Mutu  Kontrak  (RMK)  dan  kepatuhan pengawas lapangan terhadap spesifikasi teknis, gambar teknis,  dan  dokumen  administrasi  terkait  mutu.  Pada proyek ini untuk pekerjaan tanah dan pekerjaan beton yang  merupakan  item  mayor  dalam  pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan pengendalian mutu hal ini terlihat  dari  prosedur  yang  dikerjakan  sesuai  dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja

## Norhayati.
Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 4 Maret 1964  anak  ke  empat  dari  delapan bersaudara dari ayah bernama Muhammad Ramlan  dan  ibu  bernama  Nursinah  adalah seorang  direktur  perusahaan  lokal  dalam bidang  konstruksi,  pendidikan  terakhir adalah  sarjana    strata  1  program  studi Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat. buletinppi@ulm.ac.id

## Pendahuluan
Jasa Konstruksi di bidang pengelolaan sumber daya air  di  Indonesia  terus  berkembang  hal  ini  disebabkan terhadap pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan  keperluan  akan  pangan  meningkat sehingga  kebutuhan  masyarakat  akan  hasil  pertanian akan  terus  meningkat.  Pengelolaan  sumber  daya  air akan  produksi  pertanian  menuntut  lebih  baik  dalam pengelolaan  jaringan  irigasi  yang  lebih  komplek  untuk meningkatkan  produksi  pertanian.  Hal  ini  dipengaruhi oleh kapasitas debit aliran air dan dimensi saluran untuk menyuplai air ke sawah selama bercocok tanam dalam setahun.
Sesuai  dengan  kebijakan  mutu  oleh  Departemen Pekerjaan  Umum  nomor  :  04/PRT/M/2009  tentang sistem  manajemen  mutu  (SMM).  Peraturan  ini  untuk memberikan  panduan  melaksanakan  manajemen organisasi  yang  mengarah  kepada  perencanaan, penerapan,  pemeliharaan,  dan  peningkatan  bagi pencapaian kinerja yang berlandaskan sistem manajemen mutu yang terdokumentasi dan terintegrasi sesuai dengan kebijakan mutu yang berkelanjutan.
Tidak  sempurnanya  hasil  akhir  pekerjaan  atau terjadinya gagal fungsi bangunan akan berdampak pada laporan-laporan masyarakat yang akhirnya akan menuju keranah  hukum.  Sering  kali  penyimpangan  tersebut terjadi  pada  prosedur  pekerjaan  dimana  akan mengakibatkan pembengkakan biaya dan waktu namun hal  ini  sering  sekali  diabaikan  oleh  penyedia  jasa  dan pengguna jasa.
Pada pekerjaan pembangunan saluran sekunder dan lining  saluran  pada  saluran  primer  daerah  irigasi Amandit di kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan  pengendalian  mutu  yang  berpedoman
pada  peraturan  menteri  nomor  :  04/PRT/M/2009 tentang  sistem  manajemen  mutu  (SMM)  yang dituangkan  dalam  dokumen  rencana  mutu  kontrak (RMK).  Dokumen  rencana  mutu  kontrak  adalah  suatu panduan  pengendalian  mutu  sesuai  dengan  spesifikasi teknis  agar  meminimalkan  terjadinya  kegagalan konstruksi.

## Hasil Kerja
Irigasi  adalah    usaha  untuk  memperoleh  air  yang menggunakan  bangunan  dan  saluran  buatan  untuk keperluan  penunjang  produksi  pertanian  (Mawardi  ; 2007).  Tujuan  utama  irigasi  adalah  mewujudkan kemanfaatan  air  yang  menyeluruh,  terpadu,  dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani (Peraturan Pemerintah : 2001). Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, seperti:
1. Mempermudah pengolahan lahan pertanian.
2. Memberantas tumbuhan pengganggu.
3. Mengatur suhu tanah dan tanaman.
4. Memperbaiki kesuburan tanah.
5. Membantu proses penyuburan tanah.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  air  irigasi  harus menerapkan managemen yang didukung oleh teknologi dan perangkat hukum  yang  baik. Pemanfaatan sumber daya  air  diatur  sedemikian  rupa  agar  sesuai  dengan keperluan  tanaman.  Pengelolaan  yang  baik  berarti bangunan irigasi serta fasilitasnya perlu dikelola secara tertib  dan  teratur  di  bawah  pengawasan  dan pertanggungjawaban  suatu  instansi  atau  organisasi Perkumpulan  Pertani  Pemakai  Air  (P3A)  (Peraturan pemerintah ; 2001).
Ditinjau  dari  sudut  pengelolaannya,  sistem  irigasi dibagi menjadi:
1. Sistem irigasi non teknis yaitu irigasi yang dibangun oleh  masyarakat  dan  pengelolaan  seluruh bangunan  irigasi  dilakukakan  sepenuhnya  oleh masyarakat setempat.
2. Sistem  irigasi  teknis  yaitu  suatu  sistem  yang dibangun  oleh  pemerintah  dan  pengelolaan jaringan utama yang terdiri dari bendung, saluran primer,  saluran  sekunder  dan  seluruh  bangunan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DPU atau Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan jaringan tersier dikelola oleh masyarakat.
Pertambahan  pendudukan  dan  berkembangnya Provinsi  Kalimantan  Selatan  khususnya  di  Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyebabkan diperlukan peningkatan produksi pertanian dan jaminan ketahanan pangan  seperti  daerah  lain  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.  Mempertimbangkan  kondisi  tersebut  dan prediksi  beberapa  tahun  ke  depan,  maka  dilakukan upaya pengembangan jaringan irigasi amandit.
Sumber  air  Daerah  Irigasi  Amandit  adalah  sungai Amandit  yang  dibendung  di  desa  Malutu  Kecamatan Padang Batung. Direncanaka luas areal yang dapat diairi mencapai 5.472 Ha yang terbagi dalam wilayah layanan sebelah kiri dan kanan sungai Amandit yang tersebar di Kecamatan  Padang  Batung  Kandangan,  Sungai  Raya, Simpur dan Angkinang.
Perencanaan  Daerah  Irigasi  Amandit  ini  telah dilakukan sejak tahun 1984 dengan melakukan kegiatan Studi  Survey,  Investigasi  dan  Desain.  Yang  dilanjutkan dengan kegiatan Soil dan Geotechnic pada tahun 1985, dan  pada  tahun  2000  dilaksanakan  Studi  AMDAL  oleh Lembaga  Penelitian  UNLAM,  dan  Kegiatan  Review Design  Main  Canal  Amandit  Irrigation  System  oleh Konsultan  PTSL-II  pada  tahun  2003.  Baru  pada  tahun 2005  sampai  2007  Pelaksanaan  Pekerjaan  Bangunan Utama (bendung) dan Jaringan Utama (saluran  primer) selesai  dikerjakan.  Pada  tahun  2009  dilaksanakan pembangunan  saluran  sekunder  dan  lining  saluran primer  daerah  irigasi  amandit.  Hal  ini  dilakukan pemerintah  agar  pada  daerah  irigasi  amandit  terkelola menjadi sistem irigasi teknis.
Mutu  didefinisikan  sebagai  gambaran  atau  karek teristik  menyeluruh  barang/jasa  yang  menunjukkan kemampuannya  dalam  pemenuhan  persyaratan  yang ditentukan  atau  yang  tersirat.  Manajemen  mutu  itu sendiri  merupakan  kegiatan  terkoordinasi  untuk mengarahkan dan  mengendalikan organisasi dalam  hal mutu    (Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  ;  2009). Peran  sistem  manajemen  mutu  dalam  kerangka  ini antara  lain  seperti  menentikan  masukan  berupa spesifikasi material yang sesuai, membuat perancanaan dan  melakukan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan agar  mencapai  sasaran.  Kebijakan  mutu  di  atas ditentukan  berdasarkan  empat  jenis  kegiatan  dalam manajemen mutu, antara lain:
1. Perencanaan  Mutu,  bagian  dari  manajemen  yang difokuskan  pada  penetapan  sasaran  mutu  dan merincikan  proses  operasional  dan  sumber  daya terkait  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  sasaran mutu. Lingkup perencanaan mutu seperti pemilihan material yang tepat, pelatihan mutu dan perencanaan  proses  kerja.  Menetapkan  rencana mutu merupakan bagian dari perencanaan mutu.
2. Penjaminan  mutu,  bagian  dari  manajemen  yang difokuskan  pada  pemberian  keyakinan  bahwa persyaratan mutu telah dipenuhi. Proyek pemerintah  menggunakan  dokumen  Rencana Mutu  Kontrak  sebagai  alat  penjamin  mutu  yang digunakan oleh penyedia.
3. Pengendalian Mutu, bagian dari manajemen mutu difokuskan  pada  pemenuhan  persyaratan  seperti monitoring, mengurangi permasalahan dan penyimpangan yang teridentifikasi.
4. Perbaikan  Mutu,  bagian  dari  manajemen  mutu difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi  persyaratan  mutu.  Persyaratan  dapat dikaitakan pada aspek apapun seperti keefektifan, efisiensi atau ketertelusuran.
Penjaminan  Mutu  memastikan  bahwa  apa  yang sedang  dilakukan  sudah  benar  dan  dengan  cara  yang benar sedangkan pengendalian mutu berarti memastikan  apa  yang  dihasilkan  telah  sesuai  dengan harapan.  Oleh  karena  itu,  pengukuran  kinerja pengendalian  mutu  dihitung  berdasarkan  seberapa besar  kepatuhan  pelaksaanaan  pekerjaan    terhadap produk  penjaminan  mutu  antara  lain  penyedia  jasa terhadap  dokumen  Rencana  Mutu  Kontrak  (RMK)  dan kepatuhan  pengawas  lapangan  terhadap  spesifikasi teknis, gambar teknis, dan dokumen administrasi terkait mutu.
Pada  buletin  ini  akan  membahas  tentang  kinerja pengendalian mutu dalam proyek pembangunan saluran sekunder  dan  lining  saluran  primer  daerah  irigasi amandit  untuk  pekerjaan  tanah  dan  pekerjaan  beton yang merupakan item mayor dalam pelaksanaan proyek.
Pada  pekerjaan  tanah  pada  proyek  ini  terbagi menjadi dua yaitu pekerjaan galian tanah dan timbunan tanah.  Hal  pertama  yang  dilakukan  adalah  pengajuan request  sebelum  pelaksanaan  pekerjaan.  Request diajukan  kontraktor  kepada  konsultan  pengawas  dan direksi  lapangan  untuk  mendapatkan  persetujuan. Setelah diberikan persetujuan maka dilakukan check list pekerjaan  terhadap  gambar  kerja,  peralatan,  material, dan  tenaga  kerja  sudah  sesuai  atau  belum  terhadap spesifikasi  teknis.  Kemudian  barulah  dilaksanakannya pekerjaan galian tanah dan timbunan tanah tersebut.
Pada proyek ini dilakukan pekerjaan timbunan tanah terlebih dahulu, pekerjaan ini dimulai dari pemasangan bouwplank  kemudian  tanah  diambil  dari  luar  (quary). Excavator menggali tanah dan memuat ke dalam dump truck diangkut kurang lebih 10 km kelapangan material dihampar  dengan  menggunakan  bulldozer  dan  grader
perataan  material  timbunan  ±  20  cm  dan  dipadatkan dengan menggunakan vibro roller sambil disiram dengan water  tanker  timbunan  dihampar  lapis  perlapis  (per layer)  setebal  20  cm  selama  pemadatan  sekelompok pekerja merapikan tepi hamparan. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Pekerjaan Timbunan Tanah, Penghamparan Tanah, dan Pemadatan Tanah Setelah  dilakukan  penimbunan  tanah  baru  lah dilakukan  pemeriksaan pemadatan tanah dengan sand cone  test.  Sand  cone  merupakan  salah  satu  jenis pengujian yang dilakukan di lapangan, untuk menentukan  berat  isi  kering  (kepadatan  tanah)  asli ataupun hasil suatu pekerjaan pemaadatan, pada tanah kohesif  maupun  non  kohesif.  Percobaan  ini  biasanya dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan pemadatan di lapangan yang dinyatakan dalam derajat pemadatan,  yaitu  perbandingan  antara    ɣ d lapangan dengan  ɣ d maks  hasil  percobaan  pemandatan  di laboratorium  dalam  persentase  lapangan.  Sand  cone terdiri  dari  sebuah  botol  plastik  atau  kaca  dengan sebuah  kerucut  logam  dipasang  di  atasnya.  Botol  kaca dan  kerucut  ini  diisi  dengan  pasir Ottawa kering  yang bergradasi buruk, yang berat isinya sudah diketahui. Di lapangan  sebuah  lubang  kecil  digali  pada  permukaan tanah yang telah dipadatkan. Apabila berat tanah yang telah digali dari  lubang tersebut dapat ditentukan dan kadar air tanah galian juga diketahui maka berat kering dari tanah dapat diketahui juga. Setelah lubang tersebut digali (tanah asli ditimbang seluruhnya), kerucut dengan botol  berisi  pasir  diletakkan  di  atas  lubang  itu.  Pasir dibiarkan  mengalir  keluar  dari  botol  mengisi  seluruh lubang  dan  kerucut.  Sesudah  itu,  berat  dari  tabung, kerucut, dan sisa pasir dalam botol ditimbang sehingga didapat  volume  dari  tanah  yang  digali.  Seperti  yang terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Sand Cone Test
Setelah  dilakukan  pekerjaan  timbunan  tanah  dan pemadatan  tanah  maka  dilakukan  pekerjaan  galian tanah. Pekerjaan galian tanah dimulai dari pemasangan bouwplank.  Tanah  digali  menggunakan  alat  excavator yang umumnya berada disepanjang saluran hasil galian dirapikan dengan bucket excavator. Seperti yang terlihat pada  Gambar  3.  Hasil  galian  dibuang  sesuai  dengan rencana  tempat  pembuangan.  Setelah  digali  sesuai dengan gambar kerja dilakukan pemeriksaan hasil galian denganpengukuran untuk mendapatkan kedalaman dan kemirangan galian yang ditentukan sesuai gambar kerja.
Gambar 3. Pekerjaan Galian Tanah Seperti  halnya  pada  pekerjaan  tanah,  pekerjaan beton  dimulai  pula  dari  request,  kemudian  di  adakan checklist. Pada proyek ini pekerjaan beton dengan mutu K 175, bahan bahan yang akan digunakan semen, pasir, koral  dan  air  dimasukkan  dalam  concrete  mixer  dan adukan  dimasukkan  kedalam  perancah  yang  telah disiapkan  dan  dipadatkan  dengan  menggunakan concrete  vibrator  dan  bahan  yang  digunakan  harus bersih  dan  telah  mendapat  persetujuan  dari  konsultan pengawas  dan  direksi  lapangan.  Pada  pekerjaan  beton sebelumnya  disiapkan  job  mix  campuran  beton  yang akan  digunakan  pada  pekerjaan  tersebut  dengan ketentuan mutu beton yang telah ditentukan. Pekerjaan beton setelah dilaksanakan terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Pekerjaan Beton Pada pekerjaan beton ini dilakukan pengujian slump untuk mengetahui tingkat kemudahan pengerjaan beton yang dinyatakan dalam nilai tertentu. Slump didefinisikan  sebagai  besarnya  penurunan  ketinggian pada  pusat  permukaan  atas  beton  yang  diukur  segera setelah  cetakan  uji  slump  diangkat.  Pengujian  slump dilakukan dengan menggunakan alat kerucut terpancung yang memiliki diameter lubang atas 10 cm, diameter  lubang  bawah  20  cm,  tinggi  30  cm  serta dilengkapi  dengan  kuping  untuk  mengangkat  beton segar  dan  tongkat  pemadat  berdiameter  1,6  cm sepanjang 60 cm. Nilai slump dipengaruhi oleh faktor air
semen.  Semakin  tinggi  fas  maka  nilai  slump  akan semakin tinggi yakni mengginakan banyak air dan sedikit semen,  sehingga  pasta  semen  lebih  encer  dan mengakibatkan  nilai  slump  lebih  tinggi.  Semakin  besar nilai  slump  test  berarti  adukan  beton  semakin  mudah dikerjakan.  Selain  uji  slump  dibuat  juga  sampel  beton untuk dilakukan uji tekan di laboratorium.

## Kesimpulan
Berdasarkan  rencana  mutu  kontrak  pembangunan saluran sekunder dan lining saluran pada saluran primer daerah irigasi amandit di kabupaten hulu sungai selatan pelaksanaan  terhadap  pekerjaan  tanah  dan  pekerjaan beton  sudah  sesuai  dengan  pengendalian  mutu  hal  ini terlihat  dari  prosedur  yang  dikerjakan  yang  sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja.

## Ucapan Terimakasih
Dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat  dan  salam  kepada  Nabi  Muhammad  SAW, sehingga  saya  dapat  menyelesaikan  buletin  yang berjudul  RENCANA  MUTU  KONTRAK  PEMBANGUNAN SALURAN  SEKUNDER  DAN  LINING  SALURAN  PADA SALURAN  PRIMER  DAERAH  IRIGASI  AMANDIT  DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Menyadari bahwa penyusunan  buletin  ini  saya  membutuhkan  banyak bantuan dari berbagai pihak, maka saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:
1. Bapak  Prof.  Dr.  Ir.  Rusdi  HA.  M.  Sc.  IPU.  selaku kepala  program  studi  program  profesi  insinyur universitas lambung mangkurat.
2. Seluruh  dosen  dan  karyawan  program  studi program  profesi  insinyur  universitas  lambung mangkurat.
3. Orang tua, saudara, suami dan anak saya atas doa dan motivasi kepada saya.
4. Teman-teman  saya  angkatan  pertama  program studi program profesi insinyur universitas lambung mangkurat.
5. Semua  pihak  yang  membantu  hingga  selesainya buletin ini.
Saya  menyadari  kesempurnaan  hanya  milik  Allah SWT,  atas  segala  kekurangan  dan  kesalahan    yang mungkin ada di dalam buletin ini saya sampaikan maaf dan terimakasih  atas kritik dan saran pembaca.

## Referensi
1 Mawardi,  Erman.  2007. Desain  Hidrolik  Bangunan Irigasi .          Jakata: Alfabeta.
2 Peraturan  Pemerintah  No.  25  tahun  2001. Tentang Sumber Daya Air . Jakarta.
3 Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia  nomor  :  04/PRT/M/2009  tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) . Jakarta.