## NILAI PRODUKTIVITAS PREFABRICATED VERTICAL DRAIN MENGGUNAKAN METODE TIME STUDY
oleh : Eka Nur Fitriani Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email : eka_nf@mercubuana.ac.id

## Suprapti
Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email : suprapti@mercubuana.ac.id
Abstrak : PVD ( Prefabricated Vertical Drain ) merupakan teknik perbaikan tanah dengan prinsip mengeluarkan kadar air pori di dalam tanah sehingga mempercepat waktu penurunan tanah. Saat ini metode prefabricated vertical drain banyak digunakan untuk pembangunan khususnya yang berdiri di atas tanah lunak. Selama ini, waktu  pekerjaan prefabricated  vertical  drain ditentukan  berdasarkan  pengalaman  pekerjaan prefabricated vertical  drain di  proyek-proyek  terdahulu.  Metode time  study dapat  digunakan  sebagai  perhitungan  dalam menentukan produktivitas pada pekerjaan konstruksi, contohnya pada pekerjaan pemasangan prefabricated vertical  drain .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  produktivitas prefabricated  vertical  drain yang meliputi pekerjaan pembuatan titik, pemancangan PVD, pemotongan PVD dengan menggunakan metode time study , yang berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemasangan PVD salah satunya yaitu ketinggian rig. Dilakukan pengamatan pada proyek dengan ketinggian rig 18 m dan 24 m. Dari hasil penelitian didapatkan waktu pelaksanaan untuk kedalaman pemasangan 14 m, ketinggian rig 18 m serta mesin dasarnya excavator PC  200  didapatkan standard  time pada  produktivitas  pekerjaan prefabricated  vertical  drain per-m  panjang yaitu 0,089 menit (5,340 detik). Sedangkan pada kedalaman pemasangan 21 m, ketinggian rig 24 m serta mesin dasarnya PC 300 didapatkan standard time pada produktivitas pekerjaan prefabricated vertical drain per-m panjang 0,084 menit (5,040 detik). Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa semakin besar mesin dasar maka semakin besar nilai produktivitas pekerjaanya.
Kata Kunci : prefabricated vertical drain, produktivitas, time study, basic time
Abstract : PVD  ( Prefabricated  Vertical  Drain ) is  a  soil  improvement  technique  with  the  principle  of  releasing water  content  in  the  soil  thereby  increasing  the  time  of  land  subsidence.  At  present  the  vertical  channel prefabrication  method  is  widely  used  for  special  construction  built  on  soft  land.  During  this  time,  the  time  of prefabricated vertical drainage work is determined based on the experience of prefabricated vertical drainage work  in  previous  projects.  The  time  study  method  can  be  used  as  a  calculation  in  determining  productivity  in construction  works,  for  example  in  the  installation  of  vertical  drain  prefabrication  works.  This  study  aims  to calculate  the  productivity  of  prefabricated  vertical  channels  that  include  manufacturing,  PVD  mounting,  PVD cutting using time study methods, which are based on factors that use PVD installation, one called a rig. Increase the height to 18 m and 24 m. From the research results below the implementation time for the installation of 14 m,  the  height  of  the  rig  18  m  and  the  PC  200  excavator  engine,  it  was  found  that  the  standard  time  on  the productivity of prefabricated vertical drain work per m length was 0.089 minutes (5.340 seconds). Meanwhile, at the  installation  depth  of  21  m,  the  height  of  the  rig  24  m  and  the  PC  300  machine,  the  standard  time  for  the productivity of the prefabricated vertical drain work per m length is 0.084 minutes (5.040 seconds). Based on the calculation, it was found that the larger the basic machine, the greater the value of the work productivity.
Keywords: Prefabricated vertical drain, productivity , time study, basic time

## Pendahuluan
Saat ini metode prefabricated vertical drain banyak  digunakan  untuk  pembangunan khususnya yang berdiri di atas tanah lunak, karena  jika  suatu  bangunan  berdiri  diatas tanah  lunak,  biasanya  ada  dua  masalah geoteknik yang harus dipecahkan yaitu daya dukung  yang  rendah  dan  penurunan  serta beda  penurunan  yang  besar  (Aspar  & Fitriani,  2016).  Pemasangan prefabricated vertical drain menggunakan alat berat mesin hidraulik  sebagai  alat  untuk  memancang material prefabricated  vertical  drain ke dalam  tanah.  Terdapat  2  bagian  utama dalam  alat  pancang prefabricated  vertical drain yaitu rig dan mandrel .
Pekerjaan prefabricated vertical drain mulai banyak  diakukan  untuk  perbaikan  tanah dasar  pada  proyek-proyek  reklamasi,  jalan tol,  PLTU,  dan  bangunan  lainnya  yang berdiri  diatas  tanah  lunak.  Akan  Tetapi, penelitian  mengenai  tingkat  produktivitas pekerjaan tersebut belum banyak dilakukan. Selama  ini  waktu  pekerjaan prefabricated vertical  drain ditentukan  berdasarkan pengalaman pekerjaan prefabricated vertical drain di proyek-proyek terdahulu.
Fitriani  &  Susetyo  (2018)  melakukan penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang berpengaruh terhadap produktivitas prefabricated vertical drain yaitu terdapat 4 faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap produktivitas pekerjaan prefabricated vertical  drain yaitu  ketinggian  rig,  cuaca, berat rig, dan jumlah tenaga kerja pembantu. Setelah didapatkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi  produktivitas  pekerjaan prefabricated vertical drain, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis mengenai  tingkat  produktivitas  pekerjaan prefabricated  vertical drain.  Belum  ada kajian ilmiah mengenai perhitungan tingkat produktivitas  pada  pekerjaan prefabricated vertical  drain, sehingga  diperlukan  kajian
mengenai produktivitas pekerjaan prefabricated vertical drain dengan menggunakan metode time study .
Saat ini, sudah digunakan metode time study pada perhitungan pekerjaan konstruksi baik itu untuk menghitung produktivitas pekerjaan  maupun  pekerjanya  diantaranya analisis  waktu  pekerjaan finishing pada proyek  apartemen  (Kent  dkk.,  2016)  dan perhitungan  produktivitas  pekerja  pada proyek pembangunan gedung teknik (Mallamassam, 2016).
Hasil  analisis  penelitian  ini  diharapkan metode time  study dapat  meningkatkan performasi model perhitungan produktivitas  pada  pekerjaan prefabricated vertical  drain .  Selain  itu  juga,  perhitungan produktivitas dengan menggunakan metode time  study dapat  menghitung  tingkat produktivitas pekerjaan prefabricated vertical drain per meter.

## Produktivitas
Secara  umum  produktivitas  diartikan sebagai  suatu  perbandingan  antara  hasil keluaran  dan  masuk  atau output : input. Masukan  sering  dibatasi  dengan  masukan tenaga  kerja,  material,  sedangkan  keluaran diukur dalam satuan bentuk fisik atau nilai. Dalam  berbagai  referensi  terdapat  banyak sekali  pengertian  mengenai  produktivitas, yang  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga (Sinungan, 2005), yaitu :
1. Rumusan  tradisional  bagi  keseluruhan produktivitas tidak lain adalah perbandingan  dari  apa yang  dihasilkan ( output )
terhadap keseluruhan;peralatan  produksi  yang dipergunakan ( input );
2. Produktivitas  pada  dasarnya  adalah suatu  sikap  mental  yang  selalu mempunyai  pandangan  bahwa  mutu kehidupan  hari  ini  lebih  baik  daripada kemarin,  dan  hari  esok  lebih  baik
daripada hari ini;
3. Produktivitas merupakan interaksi terpadu  secara  serasi  dari  tiga  faktor esensial,  yakni:  investasi  termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta  riset,  manajemen,  dan  tenaga kerja.
Besar kecilnya produktivitas yang
dihasilkan  suatu  pekerjaan  pada  proyek konstruksi  dipengaruhi oleh  banyak  faktor, diantaranya adalah:
1. Sumber daya;
2. Kondisi lingkungan kerja;
3. Metode kerja.
Estimasi  produktivitas  didasarkan  pada asumsi  bahwa  adanya  hubungan  antara beberapa  faktor  dan  produktivitas  suatu pekerjaan  pada  masa  lalu.  Untuk  itu  nilai produktivitas suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan menentukan
hubungan  antara  hubungan  tersebut  dan menentukan nilai faktor-faktor yang berpengaruh.
Satu  siklus  pengerjaan  pada  pekerjaan pemasangan  PVD  dapat  ditentukan  dengan metode time study .
Pekerjaan Prefabricated Vertical Drain
Pemasangan prefabricated  vertical  drain yaitu dengan menggunakan alat berat mesin hidraulik  sebagai  alat  untuk  memancang material prefabricated  vertical  drain ke dalam  tanah.  Terdapat  2  bagian  utama dalam  alat  pancang prefabricated  vertical drain yaitu rig dan mandrel .
Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi dalam produktivitas
pekerjaan
prefabricated vertical drain yaitu (Fitriani & Susetyo, 2018) :
1. Ketinggian rig;
2. Cuaca;
3. Berat rig;
4. Jumlah tenaga kerja pembantu.
Time Study
Time study atau pembelajaran waktu adalah metode  pengukuran  produktivitas  dari tenaga  kerja  di  lapangan  dengan  cara menentukan  waktu  standar  untuk  suatu pekerjaan.  Metode time  study dapat digunakan untuk:
1. Mempelajari suatu jenis pekerjaan atau metode konstruksi yang masih baru dan belum mempunyai gambaran-
gambaran output yang jelas;
2. Mencocokkan  bila  ada  komplain  dari para  pekerja  mengenai  target  yang terlalu ketat;
3. Meneliti keterlambatan yang terjadi;
4. Mengamati efektivitas komposisi kelompok kerja;
5. Sebagai dasar kebijakan insentif.

## Bobot Pekerjaan
Menurut Olomolaiye,
dkk. (1998),
pengukuran basic  time saja  tidak  cukup untuk  menghasilkan  penaksiran  mengenai usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah  operasi  karena  kemampuan  kerja atau efisiensi dari tukang juga berpengaruh terhadap waktu. Bobot antar pekerjaan bisa jadi  berbeda  antara  individu  dikarenakan beberapa faktor seperti usia dan gender.
Tabel  1  menunjukkan  kriteria  yang  dapat memudahkan  seorang  pengamat  untuk menentukan bobot antar pekerjaan terhadap pekerjaan yang diamati.
Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  waktu pengamatan  yang  tidak  perlu  menentukan bobot  antar  pekerjaan  mencakup  :  kualitas dari alat yang digunakan, jenis dan kualitas material  yang  digunakan,  kondisi  saat bekerja, periode pembelajaran yang dibutuhkan  sebelum  tugas  menjadi  tidak asing,  gangguan  pada  persediaan  material, kualitas  dari  gambar,  pengawasan,  dan spesifikasi kualitas.
Tabel 1. Nilai Bobot Antar Pekerjaan Rate Deskripsi 0 Tidak ada aktivitas 50 Sangat lambat, tidak memiliki keahlian, tidak termotivasi 75 Tidak cepat, kemampuan rata-rata, tidak tertarik 100 Cepat, kemampuan yang terkualifikasi, termotivasi 125 Sangat cepat, kemampuan tinggi, termotivasi dengan baik 150 Sangat cepat, sangat berusaha dan berkonsentrasi Sumber : Kent, dkk., (2016)

## Standard Time
Standard  time adalah  ukuran  waktu  yang dijadikan sebagai pedoman durasi pekerjaan  suatu  operasi  konstruksi  yang nilainya berbeda dari masing-masing proyek karena adanya perbedaan kondisi lapangan, kondisi manajemen, dan kemampuan tenaga kerja.
Untuk  menghitung  s tandar  time digunakan rumus sebagai berikut :
Standar Time = BT + RA + CA (1)
Dimana,
BT = Basic Time RA = Relaxation Allowance CA = Contigency Allowance Basic  time ,  adalah  ukuran  waktu  normal yang dibutuhkan oleh tukang yang berkualifikasi  untuk  menyelesaikan  suatu operasi  konstruksi.  Untuk  mendapatkan basic  time bisa  diperoleh  dengan  rumus dibawah ini :
=
(2)
Dimana,
Observed Time = waktu yang diperoleh pada saat pengamatan di lapangan.
Observed Rating = bobot yang diperoleh dari tahap  menentukan  bobot  antar  pekerjaan dengan menggunakan Tabel 2 Standard Rating = adalah bobot standar yang diberikan  untuk  suatu  pekerjaan,  biasanya diberi bobot sebesar 100.
Relaxation  allowances dibagi  dalam  2 kategori, ‘relaksasi yang pasti’ dan ‘relaksasi yang  tidak  pasti’,  dan  dibuat  dengan menambahkan  persentase  ke basic  time . Relaksasi yang pasti adalah untuk ‘kebutuhan personal’ dan ‘kelelahan normal’ dan dianggap sebagai kebutuhan minimum. Hal ini termasuk peregangan, pergi ke toilet, minum dan lain hal dan dapat dinilai dengan derajat akurasi yang beralasan.
Tabel 2. Faktor Relaxation Allowance Kondisi Deskripsi Persen dari Basic Time Standar kebutuhan pribadi (toilet, minum, cuci tangan, dsb) dan kelelahan normal 8 Posisi Kerja Berdiri, posisi cukup sulit, posisi sangat sulit berbaring, tangan menjangkau maksimum, dsb) 2 2-7 2-7 Konsentrasi perhatian biasa, melihat gambar- gambar perhatian ekstra, penjelasan yang 0-5 0-8
Kondisi Deskripsi Persen dari Basic Time rumit dan panjang Lingkungan pencahayaan: cukup sampai remang-remang ventilasi : cukup sampai berdebu
lalu kondisi
ekstrem / sangat berdebu kebisingan : tenang sampai bising panas : sejuk sampai 35 derajat celcius kelembaban 95% 0-5 0-10 0-5 0-5 0-70 Tenaga yang Digunakan ringan : beban sampai 5kg sedang : beban sampai 20kg berat : beban sampai 40kg sangat berat : beban sampai 50kg 1 1-10 10-30 30-50 Monoton/ Kebosanan Secara mental Secara fisik 0-4 0-5 Sumber : Kent dkk, (2016) Contigency allowance , sama dengan relaxation  allowances , contigency  allowance atau kelonggaran akibat hal tak terduga juga bertujuan  agar standard  time menjadi akurat, penyebabnya adalah karena beberapa faktor yang tidak pasti waktunya. Contigency  allowance ini  biasanya  adalah hubungan antara kontraktor dengan beberapa  pihak.  Menurut  Trisiany  dan
Halim  (Malamassam,  2016) contigency allowance akibat  hal  tak  terduga  pada proyek  konstruksi  biasanya  cukup  dengan nilai 5%.

## Metodologi Penelitian dan Data
Data  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini merupakan  data  primer  waktu  pekerjaan prefabricated  vertical  drain sedangkan  data sekundernya  yaitu  data  prosuktivitas pekerjaan prefabricated  vertical  drain, kedalaman  pemasangan,  tinggi  rig,  mesin dasar yang digunakan.
Adapun tahapan penelitian sebagai berikut :
1. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengumpulkan  data-data  pekerjaan prefabricated vertical drain , data berupa data primer waktu pekerjaan
prefabricated  vertical  drain sedangkan data sekundernya yaitu data produktivitas  pekerjaan prefabricated vertical  drain, kedalaman  pemasangan, tinggi rig, mesin dasar yang digunakan;
2. Pengolahan dan analisis data dilakukan terhadap  data  yang  didapat  dengan menggunakan metode time study ;
3. Kesimpulan  diambil  dari  hasil  analisis data dengan menggunakan metode time study .

## Analisis Dan Pembahasan
Data  yang  digunakan  untuk  perhitungan basic  time dan standard  time merupakan data  observasi  pada  proyek  pekerjaan perbaikan tanah di PLTU Muara Karang dan proyek  pekerjaan  perbaikan  tanah  Jalan Kereta  Makassar  –  Parepare.  Data  primer didapat dari hasil observasi yang dilakukan mengenai produktivitas pekerjaan prefabricated vertical drain yang terdiri dari penentuan titik prefabricated vertical drain, pemancangan prefabricated  vertical  drain , dan  pemotongan prefabricated  vertical
drain . Observasi dilakukan selama 6 hari dan setiap harinya diambil 40 data pengamatan sehingga  total  data  pengamatan  yaitu  240 data  pengamatan.  Pengamatan  dilakukan dengan  menghitung  waktu  siklus  yang dibutuhkan untuk pemasangan prefabricated  vertical  drain pada  satu  titik.
Sedangkan  data  sekunder  untuk  kedua proyek  tersebut  yaitu  dapat  dilihat  pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Data Sekunder Faktor Penentu Proyek PLTU Muara Karang Jalan KA Makasar- Pare-pare Kedalaman Pemasangan PVD (m) 14 21 Ketinggian Rig (m) 18 24 Mesin Dasar PC 200 PC 300 Pengumpulan  data  berupa  waktu  yang diperlukan pada setiap kegiatan yaitu :
1. Penentuan titik yang akan dipancang;
2. Pemancangan prefabricated  vertical drain ;
3. Pemotongan prefabricated vertical drain .
Untuk  menghitung  produktivitas  dengan menggunakan  metode time  study maka diperlukan untuk menghitung basic time dan standard  time . Basic  time pada  satu  siklus pekerjaan prefabricated  vertical  drain diperoleh dari pengamatan di lapangan yang terdiri  dari  kegiatan  penentuan  titik, pemancangan prefabricated  vertical  drain, dan  pemotongan prefabricated  vertical drain .  Berikut  adalah  contoh  perhitungan basic  time pada  setiap  kegiatan  pekerjaan prefabricated vertical drain yaitu :
a) Penentuan titik Observed Time (OT) = 0,008 menit
Basic  Time (BT)  = = 0,008 = 0,008 b) Pemancangan prefabricated vertical drain
Observed Time (OT) = 0,692 menit
Basic  Time (BT)  = = 0,692 = 0,692 c) Pemotongan prefabricated vertical drain
Observed Time (OT) = 0,014 menit
Basic  Time (BT)  = = 0,014 = 0,014
Data  diatas  diambil  dari  pengamatan pertama  pada  hari  pertama  pekerjaan prefabricated  vertical  drain pada  proyek PLTU  Muara  Karang  dengan  kedalaman pemasangan PVD 14 m, ketinggian rig 18 m dan mesin dasar menggunakan PC 200. Setelah mendapatkan nilai basic time dalam satu  siklus  pemasangan prefabricated vertical  drain ,  maka  nilai basic  time dijumlahkan  dengan  % relaxation dan contingency allowance (%) untuk
menghitung standard time .

## Hasil Pembahasan
Pekerjaan prefabricated  vertical  drain dengan  menggunakan  mesin  dasar PC  200 didapatkan  hasil  rata-rata basic  time  0,722 menit  dan standard  time 1,25  menit  untuk satu  siklus  1  titik  pemancangan  pekerjaan prefabricated vertical drain dengan kedalaman  pemancangan  14  m  sehingga didapatkan basic  time dan standard  time pada  produktivitas  pekerjaan prefabricated vertical drain per-m panjang masing-masing 0,052  menit  (3,095  detik)  dan  0,089  menit (5,340 detik).
Pekerjaan prefabricated  vertical  drain dengan  menggunakan  mesin  dasar PC  200 didapatkan  hasil  rata-rata basic  time 1,023 menit dan standard time 1,770 menit untuk satu  siklus  1  titik  pemancangan  pekerjaan
prevabricated vertical drain dengan kedalaman  pemancangan  21  m  sehingga didapatkan basic  time dan standard  time pada  produktivitas  pekerjaan prefabricated vertical drain per-m panjang masing-masing 0,049  menit  (2,940  detik)  dan  0,084  menit (5,040 detik).
Berdasarkan  hasil  perhitungan basic  time dan standard time pada pekerjaan prefabricated vertical drain dengan menggunakan  dua  mesin  dasar yang berbeda  yaitu  PC  200  dan  PC  300 didapatkan  nilai  produktivitas  pekerjaan per-m  panjang  PC  300  lebih  besar dibandingkan  dengan  PC  200,  walaupun dengan  ketinggian  rig  yang  berbeda  yang tentunya  akan  mempengaruhi  beban  dari mesin dasar itu sendiri. Hal ini menandakan bahwa  semakin  besar  mesin  dasar maka
semakin besar nilai produktivitas pekerjaanya.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan,  dapat ditarik  kesimpulan bahwa mesin dasar yang digunakan pada pekerjaan prefabricated vertical drain sangat mempengaruhi  nilai  produktivitas.  Dapat dilihat dari hasil perhitungan basic time dan standard time , pekerjaan
dengan menggunakan  mesin  dasar  PC  300  lebih besar  nilai  produktivitasnya  dibandingkan dengan  mesin  dasar  PC  200.  Hal  ini menandakan bahwa semakin besar kapasitas  mesin  dasarnya  semakin  besar juga nilai produktivitas pekerjaan
prefabricated vertical drain .

## Daftar Pustaka
Aspar,  W.  A.  N.,  &  Fitriani,  E.  N.  (2016). Pengaruh  Jarak  dan  Pola  Prefabricated Vertical drain (PVD) Pada Tanah Lunak. Majalah  Ilmiah  Pengkajian  Industri , 10
Nomer 1 , 41–50.
Fitriani, E. N., & Susetyo, B. (2018). Analisis Produktivitas  Pekerjaan  Prefabricated Vertical  Drain  Menggunakan  Jaringan Syaraf Tiruan. Rekayasa Sipil, Vol. 7 No. 2 . September 2018 Pp. 71-80 , 7 (2), 71–
80.
Kent, A., Phie, R. P., Limanto, S., & Kusuma, J. H.  (2016).  Analisis  Waktu  Pekerjaan Finishing  pada  Proyek  Apartemen. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil , 1– 7.
Malamassam,
L. (2016). Analisa
Produktivitas  Pekerja  dengan  Metode Time  Study  Pada  Proyek  Pembangunan Gedung  Teknik  Industri  ITS .  Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Olomolaiye,  P.  O.,  Jayawardane,  A.  K.  W.,  &
Haris,  F.  .  (1998). Management,
Construction Productivity . Longman. Sinungan, M. (2005). Produktivitas : Apa dan
Bagaimana (Kedua). Bumi Aksara.