## EVALUASI PRODUKTIVITAS ALAT GALI MUAT TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI OVERBURDEN DI PT RIMAU ENERGY MINING, SITE DESA PUTUT TAWULUH, KECAMATAN DUSUN TIMUR, KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
M. Azhari Firdaus * ,  Uyu Saismana, Annisa Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat JL. A. Yani KM 36,5 Banjarbaru 70714. Telp 0853-9053-2248 email : admin@mining-unlam.ac.id e-mail: * m.azharifirdaus16@gmail.com , uyu@ulm.ac.id , annisa@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Produktivitas merupakan kemampuan alat melakukan kegiatan produksi berdasakan waktu efektif dalam satuan waktu (1 jam). Produktivitas alat gali muat dipengarahui oleh beberapa parameter yaitu cycle time, bucket fill factor, swell factor, effective utilization. Target produktivitas alat gali muat PC 800 SE sebesar 265 BCM/jam dan target produksi dalam 1 shift adalah 1432,71 BCM.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi pada kegiatan pemindahan overburden. Observasi dilakukan baik pada alat mekanis (waktu siklus, waktu tunda, dan bucket fill factor) maupun pada sifat material (kepadatan dan swell factor). Data yang dikumpulkan dari pengamatan kemudian diolah menggunakan komputer untuk mendapatkan hasil produksi aktual.
Berdasarkan  pengamatan  dan  hasil  pengolahan  didapatkan  bahwa  rata-rata  produksi  1001,44  BCM,  rata-rata  produktivitas 223,5 BCM/jam, rata-rata cycle time 0,43 menit, rata-rata effective utilization (EU) 54%, rata-rata waktu efektif dalam 1 shift 3,46 jam. Nilai effective utilization (EU) dipengaruhi oleh hambatan yang dapat dihindari dan hambatan tidak dapat dihindari.
Kata-kata kunci: effective utilization, produksi, produktivitas

## PENDAHULUAN
Batubara  merupakan  salah  satu  sumber  energi yang  diperlukan  oleh  masyarakat  sekarang.  Produksi  dan kebutuhan  pasar  batubara  di  Indonesia  akan  terus meningkat  seiring  dengan  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan kebutuhan akan energi. Industri pertambangan batubara di Kalimantan  Tengah  berkembang  dengan  pesat  sejalan dengan  bertambahnya  permintaan  pasar,  baik  untuk mengatasi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.
Target  produksi  pemindahan  overburden  sangat berpengaruh  terhadap  hasil  produksi  perusahaan  tersebut sehingga  perlu  adanya  evaluasi  produktivitas  untuk  dapat mengetahui  apakah  target  produksi  tercapai  atau  tidak. Permasalahan  yang  umumnya    timbul  pada  kegiatan operasi  penambangan  adalah  tidak  tercapainya  target produksi  suatu  perusahaan  yang  diakibatkan  oleh kurangnya  pemanfaatan  peralatan  mekanis  secara  efektif. Permasalahan  seperti  diatas  yang  membuat  penulis mengajukan judul tugas akhir “Evaluasi Produktivitas Alat Gali  Muat  Terhadap  Pencapaian  Target  Produksi Overburden  di  PT  Rimau  Energy  Mining  site  Desa  Putut Tawuluh,  Kecamatan  Karusen  Janang,  Kabupaten  Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah”.

## METODOLOGI
Meodologi  penelitian  direncanakan  terdiri  dari  5 tahapan  yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pengumpulan  data, tahap  pengolahan  data,  tahap  evaluasi  data  dan  tahap penyusunan laporan akhir.

## Tahap Persiapan
Pada  tahap  ini  dilakukan  penyusunan  usulan tugas  akhir,  studi  literatur  daerah  penelitian  dan  studi pustaka  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Sasaran  utama studi  pendahuluan  ini  adalah  gambaran  umum  daerah penelitian.

## Tahap Pengumpulan Data
Dalam  tahap  pengumpulan  data  ini,  data  dapat diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan data- data  dari  perusahaan  maupun  literatur-literatur  yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Pengambilan  data  tergantung  dari  jenis  data  yang dibutuhkan, yaitu :
a.   Waktu kerja rencana b.   Waktu kerja aktual
c.   Target pemindahan overburden
d. Cycle time alat gali muat
e. Bucket fill factor
f. Mechanical Availability (MA)
g. Physical Availability (PA)
h . Used of Availability (UA)
i. Effective Utilization (EU) j.   Produksi aktual pemindahan overburden

## Tahap Pengolahan Data
Tahap  pengolahan  data,  yaitu  pengolahan  data setelah  pengumpulan  data.  Data  yang  telah  diperoleh kemudian  dikelompokkan  sesuai  dengan  kegunaannya untuk  lebih  memudahkan  dalam  penganalisaan  dan evaluasi  faktor  dalam  parameter  efisiensi  kerja  terhadap ketercapaian  target  produksi  batubara  yang  selanjutnya disajikan  dalam  bentuk  tabel,  grafik,  atau  perhitungan penyelesaian.

## Analisis Data
a.   Mengidentifikasi  parameter  produktivitas  alat  gali muat  yang  sangat  berpengaruh  berdasarkan  data sebelumnya.
b.   Menganalisis  faktor  setiap  parameter  produksi  yang dapat  mempengaruhi  nilai    kerja  alat  gali  muat sehingga terjadi loss production .
c.   Mengevaluasi  faktor  parameter  produktivitas  alat  gali muat  yang  sangat  mempengaruhi  ketercapaian  target produksi.
d.   Memberikan rekomendasi agar penggunaan alat sesuai dengan plan dan tidak terjadinya loss production.

## Tahap Penyusunan Laporan
Laporan  penelitian  tugas  akhir  hasil  data keseluruhan  dirangkum  kedalam  laporan  tertulis  untuk dipertanggungjawabkan  dalam  bentuk  laporan  hasil penelitian tugas akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  perhitungan  nilai  rata-rata  cyle  time alat gali muat pc 800 se dari tanggal 10 Juli 2017 – 22 Juli 2017 dapat dilihat pada Tabel-1.
Ketersediaan  waktu  kerja  diperlukan  untuk mengetahui efisiensi kerja alat dan produksi alat gali muat dalam  1 shift .  Ketersediaan  waktu    kerja  meliputi  Waktu efektif,  waktu standby, waktu breakdown, dan waktu delay.  Hours  Worked (HW)  merupakan  waktu  efektif ditambah  dengan  waktu delay. Ketersediaan  waktu  kerja dapat dilihat pada tabel-2.
Tabel-1 . Cycle Time PC 800 SE
Tabel-2 . Ketersediaan Waktu Kerja PC 800 SE
Tabel-3 . Efisiensi Kerja
Berdasarkan  Tabel-2  dapat  dihitung  efisiensi kerja  (EU)  dari  alat  gali  muat  Pc  800  SE.  Hasil perhitungan effective  utilization (EU)  dapat  dilihat  pada tabel-3.  Setelah  mendapatkan  nilai  rata-rata cycle  time, mengetahui  waktu  ketersediaan  alat dan  nilai effective utilization kita  dapat  menghitung  produktivitas  dan produksi  alat  gali  muat.  Nilai  produksi  dan  produktivitas alat gali muat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tanggal Cycle Time (s) Jam 26,04 12.00 WIB - 13.00 WIB 24,94 13.00 WIB - 14.00 WIB 24,60 14.00 WIB - 15.00 WIB 26,23 12.00 WIB - 13.00 WIB 25,63 13.00 WIB - 14.00 WIB 25,80 14.00 WIB - 15.00 WIB 25,40 09.00 WIB - 10.00 WIB 25,14 10.00 WIB - 11.00 WIB 25,56 13.00 WIB - 14.00 WIB 26,15 06.00 WIB - 07.00 WIB 26,15 08.00 WIB - 09.00 WIB 26,28 13.00 WIB - 14.00 WIB 26,01 14.00 WIB - 15.00 WIB 26,69 15.00 WIB - 16.00 WIB 22,90 16.00 WIB - 17.00 WIB 26,07 08.00 WIB - 09.00 WIB 25,31 09.00 WIB - 10.00 WIB 25,73 13.00 WIB - 14.00 WIB 25,49 07.00 WIB - 08.00 WIB 26,31 08.00 WIB - 09.00 WIB 26,29 13.00 WIB - 14.00 WIB 25,64 07.00 WIB - 08.00 WIB 25,43 09.00 WIB - 10.00 WIB 25,74 13.00 WIB - 14.00 WIB 25,77 06.00 WIB - 07.00 WIB 26,46 08.00 WIB - 09.00 WIB 26,72 14.00 WIB - 15.00 WIB 26,12 08.00 WIB - 09.00 WIB 26,15 12.00 WIB - 13.00 WIB 25,28 13.00 WIB - 14.00 WIB 25,14 08.00 WIB - 09.00 WIB 25,81 09.00 WIB - 10.00 WIB 26,12 14.00 WIB - 15.00 WIB RATA-RATA 25,73 10/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017 15/07/2017 17/07/2017 18/07/2017 20/07/2017
21/07/2017 22/07/2017
Tanggal Waktu Efektif Standby Breakdown Delay HW total WE (jam) 10/07/2017 167 374 48 131 298 720 2,78 11/07/2017 207 206 0 307 514 720 3,45 12/07/2017 244 274 0 202 446 720 4,07 13/07/2017 356 149 0 215 571 720 5,93 14/07/2017 156 403 0 161 317 720 2,60 15/07/2017 229 230 0 261 490 720 3,82 17/07/2017 254 144 0 322 576 720 4,23 18/07/2017 332 115 0 273 605 720 5,53 19/07/2017 0 720 0 0 0 720 0,00 20/07/2017 325 115 0 280 605 720 5,42 21/07/2017 291 137 0 292 583 720 4,85 22/07/2017 194 141 137 248 442 720 3,23 24/07/2017 82 83 482 73 155 720 1,37 25/07/2017 391 113 0 216 607 720 6,52 26/07/2017 0 720 0 0 0 720 0,00 27/07/2017 355 163 0 202 557 720 5,92 28/07/2017 89 590 0 41 130 720 1,48 29/07/2017 252 187 47 234 486 720 4,20 31/07/2017 319 114 0 287 606 720 5,32 01/08/2017 272 129 151 168 440 720 4,53 02/08/2017 134 373 0 213 347 720 2,23 03/08/2017 53 73 552 42 95 720 0,88 04/08/2017 0 60 660 0 0 720 0,00 05/08/2017 287 106 108 219 506 720 4,78 TANGGAL MA (%) PA (%) UA (%) EU (%) 10/07/2017 86% 93% 44% 41% 11/07/2017 100% 100% 71% 71% 12/07/2017 100% 100% 62% 62% 13/07/2017 100% 100% 79% 79% 14/07/2017 100% 100% 44% 44% 15/07/2017 100% 100% 68% 68% 17/07/2017 100% 100% 80% 80% 18/07/2017 100% 100% 84% 84% 19/07/2017 0% 100% 0% 0% 20/07/2017 100% 100% 84% 84% 21/07/2017 100% 100% 81% 81% 22/07/2017 76% 81% 76% 61% 24/07/2017 24% 33% 65% 22% 25/07/2017 100% 100% 84% 84% 26/07/2017 0% 100% 0% 0% 27/07/2017 100% 100% 77% 77% 28/07/2017 100% 100% 18% 18% 29/07/2017 91% 93% 72% 68% 31/07/2017 100% 100% 84% 84% 01/08/2017 74% 79% 77% 61% 02/08/2017 100% 100% 48% 48% 03/08/2017 15% 23% 57% 13% 04/08/2017 0% 8% 0% 0% 05/08/2017 82% 85% 83% 70%
Tabel-4. Produktivitas dan Produksi PC 800 SE
Tabel-5 . Simulasi Peningkatan Produksi
Setelah  mengetahui  niai  produktivitas  dan produksi  dari  alat  gali  muat,  diketahui  rata-rata produktivitas  yaitu  223,5  BCM/ shift dan  total  produksi sebesar  24.034,48  BCM.  Total  produksi  yang  dihasilkan alat  gali  muat  masih  lebih  rendah    dari  target  perusahaan yaitu  sebesar  34.385,14  BCM.  Untuk  mencapai  target produksi,  penulis  membuat  simulasi  pencapaian  target
produksi.  Hasil  perhitungan  simulasi  pencapaian  target produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## KESIMPULAN
Setelah  pengamatan  dan  pengolahan  data  yang dilakukan  pada  bab-bab  sebelumnya  sehingga  didapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Nilai  pencapaian  pemindahan overburden di  PT Rimau  Energy  Mining  pada  shift  siang  dari  tanggal 10 Juli 2017 sampai 5 Agustus 2017 adalah 19826,65 BCM.  Lebih  rendah  dari  target  perusahaan  yaitu sebesar  34385,14  BCM.  Rata-rata  produksi  alat  gali muat PC 800 SE dalam 1 shift adalah 803,61 BCM.
2. Parameter yang paling mempengaruhi nilai produktivitas adalah effective utilization, swell factor, bucket fill factor,delay time dan cyle time . Parameter yang  mempengaruhi  waktu  efektif  kerja  adalah waktu breakdown, waktu standby dan waktu delay.
3. Faktor  yang  menyebakan  tidak  tercapainya  target produksi  pemindahan overburden yaitu  tingginya nilai gantung pada alat gali muat PC800SE.
4. Rekomendasi yang dapat diberikan setelah melakukan perhitungan simulasi peningkatan produksi  yaitu  dengan  cara  pengurangan  waktu hambatan  yang  dapat  dihindari  pada  alat  gali  muat. Hasil  produksi  pemindahan overburden pada  shift siang  dari  tanggal  10  Juli  2017  sampai  5  Agustus 2017  setelah  dilakukan  perhitungan  simulasi  adalah sebesar  34700,96  BCM.  Rata-rata  nilai  produksi dalam 1 shift adalah 1445,87 BCM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  sebesar- besarnya  kepada  PT  Rimau  Energy  Mining  dan  semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Basuki, S. dan Nurhakim, 2004. Modul Ajar Pemindahan Tanah  Mekanis ,  Program  Studi  Teknik  Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Hal 92.
[2] Bentrovolta.  2015. Kajian  Teknis  Peningkatan  Produksi Alat  Gali  Muat  &  Alat  Angkut  Pada  Kegiatan Pengupasan  Topsoil di Stockpile  PT  Kaltim  Prima  Coal Kalimantan  Timur .  Jurusan  Teknik    Pertambangan.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta. Hal 25.
[3] Indonesianto,  Y.  2012. Pemindahan  Tanah  Mekanis . Jurusan Teknik Pertambangan. Universitas
Pembangunan  Nasional  “Veteran”.  Yogyakarta.  Hal  III 23-29.
[4] Munthoha, R. A, 2012. Optimalisasi Produksi Peralatan Mekanis  Sebagai  Upaya  Pencapaian  Sasaran  Produksi Pengupasan  Lapisan  Tanah  Penutup  Di  PT.  Putera Baramitra  Batulicin  Kalimantan Selatan .  Program  Studi Teknik Pertambangan UPN Veteran : Jogjakarta. Hal 4.
[5] Nurhakim. Panduan  Panduan  Kuliah  Lapangan  II. Program  Studi  Teknik  Pertambangan  Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Hal 6-26.
[6] Tenriajeng,  A.  T,  2003. Pemindahan  Tanah  Mekanis.
Gunadarma: Jakarta. Hal 11.
10/07/2017 0,43 170,48 2,78 474,51 11/07/2017 0,43 294,06 3,45 1014,49 12/07/2017 0,43 255,15 4,07 1037,62 13/07/2017 0,43 326,67 5,93 1938,21 14/07/2017 0,43 181,35 2,60 471,52 15/07/2017 0,43 280,33 3,82 1069,91 17/07/2017 0,43 329,53 4,23 1394,99 18/07/2017 0,43 346,12 5,53 1915,18 19/07/2017 0,43 0,00 0,00 0,00 20/07/2017 0,43 346,12 5,42 1874,80 21/07/2017 0,43 333,53 4,85 1617,62 22/07/2017 0,43 252,87 3,23 817,60 24/07/2017 0,43 88,67 1,37 121,19 25/07/2017 0,43 347,26 6,52 2262,98 26/07/2017 0,43 0,00 0,00 0,00 27/07/2017 0,43 318,66 5,92 1885,38 28/07/2017 0,43 74,37 1,48 110,32 29/07/2017 0,43 278,04 4,20 1167,76 31/07/2017 0,43 346,69 5,32 1843,23 01/08/2017 0,43 251,72 4,53 1141,13 02/08/2017 0,43 198,52 2,23 443,35 03/08/2017 0,43 54,35 0,88 48,01 04/08/2017 0,43 0,00 0,00 0,00 05/08/2017 0,43 289,48 4,78 1384,67 TANGGAL Cycle Time Rata- rata (menit) Produktivitas (BCM/jam) Waktu Efektif Kerja (Jam) Produksi (BCM) Tanggal Waktu Efektif Kerja (Jam) Produktivitas (BCM/jam) Produksi (BCM) Target 10/07/2017 4,87 239,13 1163,79 1432,71 11/07/2017 5,92 308,36 1824,45 1432,71 12/07/2017 6,97 354,70 2471,06 1432,71 13/07/2017 6,33 340,40 2155,84 1432,71 14/07/2017 2,90 191,65 555,79 1432,71 15/07/2017 6,00 354,70 2128,19 1432,71 17/07/2017 5,08 344,97 1753,61 1432,71 18/07/2017 6,43 363,28 2337,10 1432,71 19/07/2017 0,00 0,00 0,00 1432,71 20/07/2017 6,28 363,28 2282,60 1432,71 21/07/2017 5,33 350,12 1867,31 1432,71 22/07/2017 3,78 271,74 1028,10 1432,71 24/07/2017 1,50 93,25 139,88 1432,71 25/07/2017 7,25 363,28 2633,77 1432,71 26/07/2017 7,33 363,28 2664,05 1432,71 27/07/2017 7,10 354,70 2518,35 1432,71 28/07/2017 1,48 74,37 110,32 1432,71 29/07/2017 4,70 295,20 1387,44 1432,71 31/07/2017 5,80 363,28 2107,02 1432,71 01/08/2017 4,93 262,59 1295,45 1432,71 02/08/2017 3,32 205,38 681,18 1432,71 03/08/2017 0,88 54,35 48,01 1432,71 04/08/2017 0,00 0,00 0,00 1432,71 05/08/2017 5,13 301,49 1547,66 1432,71 Rata-Rata 4,56 258,90 1445,87 1432,71