## Talenta Sipil
Perencanaan Sumber Daya Material pada Pekerjaan Arsitektur dengan Material Requerement Planning (MRP) pada Proyek Gedung Bertingkat

## Muh. Darul Muttaqin*, I Nyoman Dita Pahang Putra
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur *Correspondence email: darulm295@gmail.com
Abstrak. Pembangunan  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  prioritas  utama  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus direncanakan secara teliti guna mencapai efisiensi dalam pelaksanaan  proyek,  dari  segi  waktu  maupun  biaya.  Suatu  proyek  konstruksi  diperlukan  perencanaan  dan pengendalian persediaan material. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian material agar proyek konstruksi dapat berjalan  dengan  lancar,  efektif  dan  efisien.  Perencanaan  dan  pengendalian  material  dapat  dianalisis  menggunakan metode material  requirement  planning (MRP).  Pada  penelitian  ini,  menggunakan  teknik economic  order  quantity (EOQ)  dan period  order  quantity (POQ).  Data  rancangan  anggaran  biaya  (RAB),  kurva-s,  analisa  harga  satuan pekerjaan,  dan  laporan  progres  pekerjaan  menjadi  komponen  data  yang  akan  diolah.  Hasil  penelitian  menunjukkan biaya pengadaan material yang dibutuhkan dengan teknik EOQ yaitu: biaya pembelian sebesar Rp 8.466.623.718,49, biaya  pemesanan  sebesar  Rp  1.598.050,00,  dan  biaya  penyimpanan  sebesar  Rp  8.942.979,62.  Total  biaya  yang dibutuhkan  adalah  Rp  8.477.164.748,11.  Selanjutnya  untuk  teknik  POQ  yaitu:  biaya  pembelian  sebesar  Rp 8.466.623.718,49, biaya pemesanan sebesar Rp 1.598.050,00 dan biaya penyimpanan sebesar Rp 9.674.554,05. Total biaya yang dibutuhkan adalah Rp 8.477.896.322,53. Perbandingan biaya yang dibutuhkan dari teknik EOQ dan POQ dapat  disimpulkan  bahwa Material  Requirement  Planning (MRP)  menggunakan  teknik Economic  Order  Quality (EOQ)  lebih  murah  dibandingkan  dengan  teknik Period  Order  Quantity (POQ).  Pengadaan  material  menggunakan Economic Order Quality (EOQ) lebih efektif. Hal ini dikarenakan pada teknik EOQ biaya pengadaan yang dibutuhkan lebih  murah/ekonomis  dibandingkan  teknik  POQ.  Selain  itu,  dengan  penerapan  teknik  EOQ  terdapat  jadwal pemesanan  material  yang  lebih  jelas  dan  jumlah  material  yang  dipesan  sesuai  dengan  kebutuhan  sehingga penyimpanan material tidak terlalu banyak.
Kata  Kunci :  Pengadaan  material, Economic  Order  Quantity (EOQ) , Period  Order  Quantity (POQ),  proyek konstruksi.
Abstract Construction in Indonesia is one of the government's top priorities in an effort to improve the welfare of the society. Construction planning must be carefully planned in order to achieve efficiency in project implementation, in terms of time and cost. A construction project requires planning and controlling material inventory. The purpose of material planning and control is so that construction projects can run smoothly, effectively and efficiently. Material planning and control can be analyzed using the material requirements planning (MRP) method. In this study, using economic order quantity (EOQ) and period order quantity (POQ) techniques. Cost budget design data, s-curves, work unit price analysis, and work progress reports are the data components to be processed. The results showed the cost of  procurement  of  materials  needed  with  the  EOQ  technique,  namely:  purchase  cost  of  IDR  8,466,623,718.49, ordering  cost  of  IDR  1,598,050.00,  and  storage  cost  of  IDR  8,942,979.62.  The  total  cost  required  is  IDR 8,477,164,748.11.  Furthermore,  for  the  POQ  technique,  namely:  purchase  cost  of  IDR  8,466,623,718.49,  ordering cost  of  IDR  1,598,050.00  and  storage  cost  of  IDR  9,674,554.05.  The  total  cost  required  is  IDR  8,477,896,322.53 Comparison of the costs required from the EOQ and POQ techniques can be concluded that Material Requirement Planning (MRP) using the Economic Order Quality (EOQ) technique is less costly than the Period Order Quantity (POQ) technique. Material procurement using Economic Order Quality (EOQ) is more effective. This is because the EOQ  technique requires  less  costly  /  economic  procurement  compared  to  the  POQ  technique.  In  addition,  with  the application of the EOQ technique, there is a clearer material ordering schedule and the amount of material ordered is in accordance with the needs so that the material storage is not too much.
Keywords:  Material  procurement,  economic  order  quantity  (EOQ),  period  order  quantity  (POQ),  construction project.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  rumah  sakit  merupakan  langkah  strategis  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  memadai,  serta  menciptakan  sistem  kesehatan  yang efisien,  responsif,  dan  inklusif.  Pembangunan  ini  harus  memperhatikan  perencanaan  yang  baik  dan tepat  supaya  proses  pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Perencanaan  pembangunan  harus
direncanakan secara cermat guna mencapai efisiensi dalam pelaksanaan proyek, baik dari segi waktu maupun  biaya.  Secara  umum,  keterlambatan  pelaksanaan  konstruksi  dipengaruhi  oleh  faktor  tenaga kerja,  peralatan  ( equipment ),  bahan  ( material ),  lokasi  proyek,  manajerial  ( managerial ),  keuangan ( financial ),  cuaca,  kondisi  ekonomi,  dan  kecelakaan  kerja  (Romadhon  &  Tenriajeng,  2020).  Dalam hal ini, pengelolaan material proyek menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan.
Pada  proyek  konstruksi,  perencanaan  material  sangat  diperlukan  agar  pembangunan  dapat berjalan  efektif dan efisien. Efektif berarti semua proses perencanaan,  termasuk pengadaan material, dapat  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  dan  target  yang  telah  ditetapkan.  Efisien  berarti  berupaya menghemat  waktu,  mengurangi  biaya  yang  berlebih,  dan  menghindari  pemborosan  anggaran (Maddeppungeng  et  al.,  2021).  Bahan  baku  dipesan  dengan  mempertimbangkan  harga  penawaran terendah  dari  masing-masing  pemasok  dan  jumlah  pembelian  yang  diperkirakan  dapat  memenuhi sepenuhnya  permintaan  yang  ada  (Jonsson  &  Mattsson,  2006).  Perencanaan  dan  pengendalian material  dalam  proyek  konstruksi  dapat  dianalisis  menggunakan material  requirement  planning (MRP) Sebuah  sistem  yang  diperuntukkan  menghitung  kebutuhan  bahan  baku  berdasarkan permintaan untuk proses penyelesaian produk akhir (Wahyuni &  Syaichu, 2015). Perencanaan MRP mempertimbangkan prioritas waktu untuk menghitung kebutuhan material dan jadwal pasokan untuk memenuhi permintaan suatu produk. MRP juga mempertimbangkan perencanaan produksi dan sistem pengendalian  persediaan  berbasis  komputer  terkait  dengan  penjadwalan  produksi  dan  persediaan kontrol(Putri  &  Rosydi,  2020).  Dalam  penelitian  ini,  teknik  yang  digunakan  adalah economic  order quantity (EOQ) dan period order quality (POQ).
Penelitian  terdahulu  menggunakan metode  material  requirement  planning (MRP)  oleh Fachrurrozi  and  Almahdy  (2016).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang material  requirement planning (MRP) dengan pendekatan teknik lot sizing yang membutuhkan biaya lebih rendah, dengan membandingkan  pendekatan  teknik Lot  for  Lot (LFL), Fix  Ordet  Quantity (FOQ), Economy  Order Quantity (EOQ),  dan Period  Order  Quantity (POQ).  Kesimpulannya,  metode material  requirement planning (MRP)  dengan  pendekatan  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menghitung  biaya  pengadaan material  dan  menunjukkan  teknik lot  sizing dengan  total  biaya  pengadaan  terendah.  Selain  itu, penelitian  oleh  Febriantoro  et  al.  (2023)  membandingkan  kebutuhan  material  menggunakan  metode MRP  dengan  frekuensi  pembelian  material  sebanyak  dua  kali  pemesanan  lokal  dan  satu  kali pemesanan  non-lokal. Teknik  lot  sizing yang  tepat  membuat  kebutuhan  material  yang  optimal  dapat direncanakan.  Penelitian  lain  oleh  Ramadhan  et  al.  (2023)  juga  menggunakan material  requirement planning (MRP)  dengan  pendekatan  teknik lot  sizing  Lot  For  Lot (LFL)  dan Economic  Order Quantity (EOQ).  Hasil  penelitian  menunjukkan  biaya  terendah  adalah  material  tulangan  U32, bekisting,  dan  scaffolding  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik Period  Order  Quantity. Namun, teknik POQ menyebabkan penumpukan material jika tidak dilakukan  kontrol yang baik  di lapangan, kemudian biaya terendah material minipile diperoleh dengan menggunakan teknik Lot for Lot . Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengambil  judul  penelitian “Perencanaan  Sumber  Daya  Material  Pada  Pekerjaan  Arsitektur  dengan Material  Requerement Planning (MRP) Pada Proyek Gedung Bertingkat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya pengadaan  material  yang  dibutuhkan  dengan  menggunakan  teknik economic  order  quantity  (EOQ) dan period  order  quality  (POQ) ,  perbandingan  biaya  pengadaan  material,  serta  menentukan  teknik yang lebih efektif untuk diterapkan pada proyek konstruksi.

## METODE Objek Penelitian
Penelitian  ini  meninjau  pekerjaan  arsitektur  dari  proyek  gedung  bertingkat,  yaitu  pada pembangunan  rumah  sakit  Muhammadiyah  Ahmad  Dahlan  Kediri.  Proyek  rumah  sakit Muhammadiyah  Ahmad  Dahlan  Kediri  tepatnya  berlokasi  di  Jl.  Gatot  Subroto  No.84,  Mrican, Kecamatan  Mojoroto,  Kabupaten  Kediri.  Kontraktor  pelaksana  dari  pembangunan  ini  adalah  PT. Sasmito.  Jenis  bangunan  yang  dikerjakan  dalam  proyek  ini  adalah  bangunan  gedung  bertingkat  5 lantai.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  dokumen  yang  merupakan  cara  efisien  dan  efektif untuk  mengumpulkan  data  karena  dapat  dikelola  dengan  dengan  baik  dan  praktis.  Dokumen  adalah
sumber  data  yang  stabil  dan  "nonreaktif",  artinya  dapat  dibaca  dan  ditinjau  berulang  kali  tanpa terpengaruh  oleh  penelitian  atau  proses  peneliti.  Penggunaan  studi  dokumen  ini  akan  menghasilkan data sekunder.
Analisis data yang dilakukan adalah: 1. Proses perhitungan dengan komputer/komputasi.
2. Penjadwalan kegiatan.
3. Perhitungan jumlah material.
4. Penyusunan  ukuran lot  sizing ( lotting). Yaitu  menggunakan  pendekatan economic  order  quantity (EOQ) dan period order quality (POQ) 5. Perbandingan ( comparasi ) antara teknik metode MRP (material requirement planning) yang lebih efektif  terhadap  biaya  penyimpanan  dan  biaya  pengadaan  material  di  proyek  dengan  hasil penjadwalan dan pengendalian material.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  sekunder  yang  diperoleh  dari  pihak  kontraktor  yaitu  kurva  s , rancangan  anggaran  biaya (RAB),  analisa  harga  satuan  pekerjaan  (AHSP)  dari  kontraktor, shop  drawing, Laporan  progres pekerjaan.  Dari  data  tersebut  fokus  meninjau  pada  pekerjaan  arsitektur  yang  meliputi  kebutuhan material dan jadwal pekerjaan.

## HASIL

## Analisis Kebutuhan Material
Dalam proses perencanaan pengadaan material dengan metode Material Requerement Planning (MRP)  perrlu  melakukan  melakukan  analisis  kebutuhan  material  diperlukan  dalam  menunjang  suatu pekerjaan. Data-data pendukung yang dibutuhkan yaitu daftar pekerjaan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB),  dan  jadwal  pelaksanaan  pekerjaan  ( scheduling) .  Data  item  pekerjaan  dan kuantitas /volume pekerjaan  didapatkan  dari  dokumen  rancangan  anggaran  biaya  (RAB)  proyek  Rumah  Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri. Dari penjadwalan material berdasarkan bobot perminggunya, informasi kebutuhan material dapat disusun dalam periode mingguan.

## Material Requirement Planning (MRP)
Perencanaan  MRP  mempertimbangkan  prioritas  waktu  untuk  menghitung  kebutuhan  material dan  jadwal  pasokan  untuk  memenuhi  permintaan  suatu  produk.  MRP  juga  mempertimbangkan perencanaan  produksi  dan  sistem  pengendalian  persediaan  berbasis  komputer  terkait  dengan penjadwalan  produksi  dan  persediaan  kontrol(Putri  &  Rosydi,  2020).  Sebelum  menerapkan perencanaan  material  menggunakan  m aterial  requirement  planning (MRP),  langkah  awal  yaitu melakukan perhitungan biaya yang mempengaruhi penentuan metode material requirement planning (MRP).  Persediaan  yang  melebihi  kebutuhan  perusahaan  akan  meningkatkan  biaya,  seperti  biaya pemesanan (ordering cost), biaya penyimpanan (carrying cost), serta kemungkinan adanya kerusakan pada  kualitas  yang  tidak  dapat  dipertahankan,  sehingga  dapat  merugikan  perusahaan  (Lestari  & Nurdiansah,  2018).  Biaya-biaya  yang  harus  dihitung  meliputi  biaya  pembelian  ( purcashing  cost ), biaya pemesanan ( Ordering cost ), dan biaya penyimpanan ( Holding cost ).

## Biaya Pembelian (purcashing cost)
Biaya  pembelian  merupakan  pengeluaran  untuk  membeli  suatu  material.  Dalam  konteks penelitian  ini,  material  yang  digunakan  memiliki  beragam  karakteristik  sehingga  harga  per  unitnya bervariasi.  Jumlah  biaya  pembelian  ditentukan  oleh  jumlah  dan  harga  material  yang  akan  dibeli. Harga pembelian dapat dihitung dengan mengalikan harga satuan material dengan kebutuhan material seperti berikut.
Contoh perhitungan biaya pembelian pada material bata merah: Biaya pembelian = Harga Satuan x jumlah material ...................................................................... (4.2) = 800 x 571739 = Rp 457.391.356,80

## Biaya Pemesanan (Ordering cost)
Biaya  pemesanan  yaitu  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  untuk  memesan  suatu  material, seperti biaya telekomunikai dan biaya pengiriman(Tannady & Pratama, 2019). Dalam penelitian ini, biaya pesan mencakup biaya telekomunikasi  yang diasumsikan berlangsung selama  sekitar 10 menit per  percakapan,  dengan  tarif  Rp.250 per  120  detik.  Selain  itu,  terdapat  juga  biaya  administrasi  yang timbul dari proses pencatatan material saat penerimaan, yang meliputi 2 lembar formulir penerimaan barang. Terdapat juga biaya handling (penanganan) yang mencakup biaya transportasi, biaya bongkar muat  dan  penanganan  selama  pengiriman,  yang  diasumsikan  sebesar  Rp  50.000.  Jadi,  total  biaya pemesanan  setiap  kali  memesan  material  adalah  biaya  telekomunikasi  dan  administrasi  ditambah dengan biaya penanganan, yaitu sebesar Rp 51550.

## Biaya Penyimpanan (Holding cost)
Biaya penyimpanan merujuk pada seluruh biaya yang timbul dari penyimpanan suatu material dalam  periode  tertentu.  Besarnya  biaya  penyimpanan  dapat  dihitung  berdasarkan  suku  bunga  Bank Indonesia  (Bayudhana  &  Kamandang,  2023).  Suku  bunga  didasarkan  pada  keputusan  Rapat  Dewan Gubernur  (RDG)  Bank  Indonesia  pada  23-24  April  2024  yaitu  6,25%  per  tahun  dari  harga  material per unit. Selain itu, terdapat biaya penyusutan material sebesar 1% per unit per tahun.
Tabel 1. 1 Hasil perhitungan biaya penyimpanan ( Holding cost ) No Jenis Material Harga Biaya Simpan 7,25%/ Tahun Tahun Minggu 1 Batu bata / bata merah Rp           800,00 Rp          58,00 Rp          1,11 2 Semen portland (PC) Rp        1.946,60 Rp         141,13 Rp          2,71 3 Pasir pasang Rp    210.000,00 Rp    15.225,00 Rp      291,99 4 Semen warna Rp      14.000,00 Rp      1.015,00 Rp        19,47 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp      26.250,00 Rp      1.903,13 Rp        36,50 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm- Polish Rp    440.000,00 Rp    31.900,00 Rp      611,78 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp      46.025,00 Rp      3.336,81 Rp        63,99 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp    204.490,00 Rp    14.825,53 Rp      284,33 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp      45.375,00 Rp      3.289,69 Rp        63,09 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp      65.587,50 Rp      4.755,09 Rp        91,19 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp      65.000,00 Rp      4.712,50 Rp        90,38 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp      37.887,50 Rp      2.746,84 Rp        52,68 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp      10.727,80 Rp         777,77 Rp        14,92 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp    193.600,00 Rp    14.036,00 Rp      269,18 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp      85.112,50 Rp      6.170,66 Rp      118,34 16 Mapei Planieseal 288 Rp      13.500,00 Rp         978,75 Rp        18,77 Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Economic Order Quantity (EOQ)
Pada  penelitian  ini,  digunakan  perhitungan  teknik economic  order  quantity  (EOQ) ,  yang merupakan teknik untuk menentukan jumlah pemesanan optimal. Informasi tentang biaya kekurangan persediaan  (stock  out  cost).  Pada  teknik  ini  adalah  bahwa  jumlah  pemesanan  konstan.  Teknik economic  order  quantity  (POQ) dilakukan  untuk  mengoptimalkan  biaya.  Dapat  dihitung menggunakan rumus berikut:
𝐸𝑂𝑄 = .............................................................................................................................. (2.4)
Dimana:
EOQ   = jumlah pembelian ekonomis
S
= Biaya pesan
D

## = Kebutuhan material
H = biaya simpan
Contoh perhitungan:
Material  bata  pada  pekerjaan  pasangan  batu  bata  membutuhkan  bata  merah  sebanyak  571739 buah.  Biaya  pemesanan  ( Ordering  cost )  sebesar  Rp  51550. per  pesan.  Biaya  penyimpanan  ( Holding cost ) sebesar Rp 1,11 per unit perminggu.
𝐸𝑂𝑄 =
= = EOQ   = 230203 buah/pesan
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai EOQ atau jumlah pesanan optimum untuk material bata  merah  sebanyak  231.253  buah  setiap  periode  pemesanan.  Berikut  ini  adalah  hasil  perhitungan EOQ keseluruhan untuk material yang dibutuhkan.

## Tabel 1. 2 Hasil perhitungan nilai EOQ
No Jenis Material biaya simpan (Rp/unit) Biaya pesan (Rp/unit) Kebutuhan EOQ (unit/pesan) Frekuensi pemesanan Inventory 1 Batu bata / bata merah 1,11 51550 571739 230203 3 632892,21 2 Semen portland (PC) 2,71 51550 328021 111782 3 744470,06 3 Pasir pasang 291,99 51550 1029 603 2 3897,91 4 Semen warna 19,47 51550 9551 7112 2 35104,08 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt 36,50 51550 55 395 1 111,10 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm- Polish 611,78 51550 227 196 1 0,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish 63,99 51550 10405 4094 3 15779,73 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) 284,33 51550 2463 945 3 4740,86 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) 63,09 51550 4202 2620 2 4440,60 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) 91,19 51550 3220 1908 2 633,17 11  Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile 90,38 51550 2566 1711 2 5780,88 12  Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) 52,68 51550 707 1176 1 1898,85 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) 14,92 51550 2014 3731 1 4935,89 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) 269,18 51550 1980 871 3 1929,18 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) 118,34 51550 574 707 1 1751,06 16  Mapei Planieseal 288 18,77 51550 2620 3793 1 14929,25
Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Biaya Pembelian Teknik EOQ
Banyaknya  material  yang  dipesan  dapat  diketahui  dengan  mengalikan  harga  satuan  dengan jumlah material. Sebagai contoh pada material bata merah  harga satuan Rp 800 dan banyak material dibutuhkan adalah 571739.
 Biaya pembelian = harga satuan x jumlah material…………………………….…………(4.2)
= 800 x 571739
= Rp 457.391.356,80
Biaya pembelian yang dibutuhkan ditunjukkan pada tabel 1.3
Tabel 1. 3 Hasil perhitungan biaya pembelian teknik EOQ No Jenis Material Harga Satuan Kebutuhan Material Biaya Pembelian 1 Bata merah Rp                  800,00 571739 Rp        457.391.356,80 2 Semen portland Rp               1.946,60 328021 Rp        638.526.214,23 3 Pasir pasang Rp           210.000,00 1030 Rp        216.146.401,45 4 Semen warna Rp             14.000,00 9551 Rp     3.473.688.517,74 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp             26.250,00 55 Rp        250.704.459,47 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm- Polish Rp           440.000,00 227 Rp          24.338.424,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp             46.025,00 10405 Rp          10.438.470,00 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm-SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp           204.490,00 2463 Rp     2.127.715.723,47 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp             45.375,00 4202 Rp        111.745.863,28 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp             65.587,50 3220 Rp        275.604.755,51 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp             65.000,00 2566 Rp        209.321.775,00 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp             37.887,50 707 Rp          97.217.553,76 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp             10.727,80 2014 Rp            7.582.051,45 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp           193.600,00 1979 Rp        389.953.050,08 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60cm-SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp             85.112,50 574 Rp        168.502.323,00 16 Mapei Planieseal 288 Rp             13.500,00 2620 Rp            7.746.779,25 Total Rp     8.466.623.718,49

## Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Biaya Pemesanan dan Penyimpanan Teknik EOQ
Biaya  pemesanan  material  dapat  dihitung  menggunakan  cara  frekuensi  pesan  yang  terjadi dikalikan  dengan  biaya  pesan  per-pesan.  Sedangkan  biaya  simpan  diperoleh  dari  persediaan  total ( Inventory )  dikalikan  dengan  biaya  simpan  perunit-perminggu.  Biaya  pemesanan  dan  penyimpanan yang dibutuhkan dengan teknik EOQ ditunjukkan pada tabel 1.4.
Contoh perhitungan pada material bata merah:
 Biaya pemesanan = frekuensi pesan x biaya pesan……………………………………….(4.4)
= 3 x 51550 = Rp 154.650,00  Biaya penyimpanan  = Inventory x biaya simpan ………………………………..…………..(4.5) = 632892,21 x 1,11 = Rp 703.984,21

## Biaya Total Teknik EOQ
Setelah  dilakukan  perhitungan  biaya  total  pembelian,  pemesanan,  dan  penyimpanan,  langkah berikutnya adalah menghitung biaya  total (Total Cost). B iaya total persediaan dapat dihitung dengan cara  menjumlahkan  biaya  total  pembelian,  pemesanan,  dan  penyimpanan.  Biaya  total  yang dibutuhkan dengan teknik EOQ ditunjukkan pada tabel 1.4.
Tabel 1. 4 Hasil perhitungan biaya pembelian, pemesanan, penyimpanan dan biaya total teknik EOQ
No Jenis Material Biaya Pembelian Biaya Pemesanan Biaya Penyimpanan Biaya total 1 Batu bata / bata merah Rp    457.391.356,80 Rp        154.650,00 Rp      703.984,21 Rp    458.249.991,01 2 Semen portland (PC) Rp    638.526.214,23 Rp        154.650,00 Rp   2.014.963,30 Rp    640.695.827,53 3 Pasir pasang Rp    216.146.401,45 Rp        103.100,00 Rp   1.138.135,76 Rp    217.387.637,21 4 Semen warna Rp 3.473.688.517,74 Rp        103.100,00 Rp      683.327,34 Rp 3.474.474.945,08 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp    250.704.459,47 Rp          51.550,00 Rp          4.055,06 Rp    250.760.064,53 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish Rp      24.338.424,00 Rp          51.550,00 Rp                       -      Rp      24.389.974,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp      10.438.470,00 Rp        154.650,00 Rp   1.009.802,95 Rp      11.602.922,95 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY Rp 2.127.715.723,47 Rp        154.650,00 Rp   1.347.945,12 Rp 2.129.218.318,58
No Jenis Material Biaya Pembelian Biaya Pemesanan Biaya Penyimpanan Biaya total (FLORENCE CALACATTA) 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp    111.745.863,28 Rp        103.100,00 Rp      280.156,98 Rp    112.129.120,26 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp    275.604.755,51 Rp        103.100,00 Rp        57.741,23 Rp    275.765.596,74 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp    209.321.775,00 Rp        103.100,00 Rp      522.456,64 Rp    209.947.331,64 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp      97.217.553,76 Rp          51.550,00 Rp      100.029,85 Rp      97.369.133,61 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp        7.582.051,45 Rp          51.550,00 Rp        73.623,99 Rp        7.707.225,44 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp    389.953.050,08 Rp        154.650,00 Rp      519.303,69 Rp    390.627.003,77 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp    168.502.323,00 Rp            1.550,00 Rp      207.223,24 Rp    168.761.096,24 16 Mapei Planieseal 288 Rp        7.746.779,25 Rp            1.550,00 Rp      280.230,25 Rp        8.078.559,50 Total Rp 8.466.623.718,49 Rp     1.598.050,00 Rp   1.598.050,00 Rp 8.477.164.748,11
Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Period Order Quality (POQ)
Metode  POQ  merupakan  pengembangan  dari  teknik  EOQ  menangani  permintaan  yang  tidak seragam  dalam  rentan  beberapa  periode.  Teknik  ini  menggunakan  konsep  interval  pemesanan ekonomi (EOI). EOI  dapat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat biaya permintaan. Perumusan yang dipakai sebagai berikut:
................................................................................................................................... (2.5)
Dimana:
EOI = Interval pemesanan Ekonomi
EOQ   = jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis R = Rata-rata kebutuhan tiap periode
Contoh perhitungan:
Pada  pekerjaan  pasangan  batu  bata  diketahui  EOQ  yaitu  230203  unit  per-pesan  dan  rata-rata kebutuhan material tiap periode sebesar yaitu dari jumlah material dibagi periode pekerjaan (571739:8 = 72121 buah). Selanjutnya interval periode pemesanan dapat dihitung sebagai berikut:

## = 3,22 dibulatkan keatas = 4 periode
Jadi, interval pemesanan dilakukan  untuk memenuhi  tiap 4 periode material  yang dibutuhkan. Kemudin untuk frekuensi pesan dapat diketahui dari periode pekerjaan dibagi periode pesan. Berikut merupakan tabel dari perhitungan EOI.
Tabel 1. 5 Hasil perhitungan periode pemesanan POQ
No Jenis Material Kebutuhan material Periode pekerjaan EOQ EOI Periode pesan Frek. pesan Inventory 1 Batu bata / bata merah 571739 8,00 230203 3,22 4,00 2,00 849140 2 Semen portland (PC) 328021 20,00 111782 6,82 7,00 3,00 937212 3 Pasir pasang 1029 20,00 603 11,71 12,00 2,00 4112 4 Semen warna 9551 14,00 7112 10,43 11,00 2,00 47369 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt 55 10,00 395 71,46 72,00 1,00 115 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish 227 1,00 196 0,86 1,00 1,00 0
No Jenis Material Kebutuhan material Periode pekerjaan EOQ EOI Periode pesan Frek. pesan Inventory 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish 10405 9,00 4094 3,54 4,00 3,00 6256 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) 2463 10,00 945 3,84 4,00 3,00 3400 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm- SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) 4202 11,00 2620 6,86 7,00 2,00 4365 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) 3220 10,00 1908 5,93 6,00 2,00 7160 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile 2566 12,00 1711 8,00 9,00 3,00 6756 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) 707 9,00 1176 14,98 15,00 1,00 1897 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) 2014 9,00 3731 16,67 17,00 1,00 4938 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) 1980 7,00 871 3,08 4,00 3,00 1856 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD). 574 7,00 707 8,63 9,00 1,00 1750 16 Mapei Planieseal 288 2620 10,00 3793 14,48 15,00 1,00 14925
Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Biaya Pembelian Teknik POQ
Pada  teknik  POQ  banyaknya  material  yang  dipesan  sesuai  dengan  kebutuhan  material.  untuk biaya  pembelian  teknik  POQ  sama  dengan  teknik  EOQ  dikarenakan  jumlah  material  yang  dipesan sama. Ditunjukkan pada tabel 1.6
Tabel 1. 6 Hasil biaya pembelian teknik POQ
No Jenis Material Harga Satuan Kebutuhan Material Biaya Pembelian 1 Bata merah Rp                  800,00 571739 Rp        457.391.356,80 2 Semen portland Rp               1.946,60 328021 Rp        638.526.214,23 3 Pasir pasang Rp           210.000,00 1030 Rp        216.146.401,45 4 Semen warna Rp             14.000,00 9551 Rp     3.473.688.517,74 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp             26.250,00 55 Rp        250.704.459,47 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm- Polish Rp           440.000,00 227 Rp          24.338.424,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp             46.025,00 10405 Rp          10.438.470,00 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm-SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp           204.490,00 2463 Rp     2.127.715.723,47 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp             45.375,00 4202 Rp        111.745.863,28 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp             65.587,50 3220 Rp        275.604.755,51 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp             65.000,00 2566 Rp        209.321.775,00 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp             37.887,50 707 Rp          97.217.553,76 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp             10.727,80 2014 Rp            7.582.051,45 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp           193.600,00 1979 Rp        389.953.050,08 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60cm-SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp             85.112,50 574 Rp        168.502.323,00 16 Mapei Planieseal 288 Rp             13.500,00 2620 Rp            7.746.779,25 Total Rp     8.466.623.718,49
Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Biaya Pemesanan dan Penyimpanan Teknik POQ
Biaya pemesanan material dengan teknik POQ dapat dihitung dengan cara frekuensi pesan yang terjadi  dikalikan  dengan  biaya  per-pesan.  Sedangkan  biaya  simpan  diperoleh  dari  persediaan  total dikalikan dengan biaya simpan perunit-perminggu. Biaya pemesanan dan penyimpanan dengan teknik POQ ditunjukkan pada tabel 1.7.
Contoh perhitungan pada material bata merah:
 Biaya pesan
= frekuensi pesan x biaya pesan
= 2 x 51550 = Rp 103.100,00  Biaya Simpan = Inventory x Biaya simpan = 849140 x 1,11
= Rp 944.522,40

## Biaya Total Teknik POQ
Setelah  dilakukan  perhitungan  biaya  total  pembelian,  biaya  pesan,  dan  biaya  simpan, Selanjutnya  menghitung  biaya  total (Total  Cost). Biaya  total  persediaan  dapat  dihitung  dengan menjumlahkan  biaya  total  pembelian,  biaya  pesan,  dan  biaya  simpan.  Biaya  total  pembelian  dengan teknik POQ ditunjukkan pada tabel 1.7.
Contoh perhitungan biaya total dari material bata merah: Biaya total = biaya Pembelian + biaya pesan + biaya simpan = 457.391.356,80 + 103.100,00 + 944.522,40 = Rp 458.438.979,20
Tabel 1. 7 Hasil perhitungan total teknik POQ
No Jenis Material Biaya Pembelian Total Biaya pesan Total Biaya simpan Total Cost 1 Batu bata / bata merah Rp   457.391.356,80 Rp    103.100,00 Rp    944.522,40 Rp    458.438.979,20 2 Semen portland (PC) Rp   638.526.214,23 Rp    154.650,00 Rp 2.536.633,87 Rp    641.217.498,11 3 Pasir pasang Rp   216.146.401,45 Rp    103.100,00 Rp 1.200.676,19 Rp    217.450.177,65 4 Semen warna Rp3.473.688.517,74 Rp    103.100,00 Rp    922.072,58 Rp 3.474.713.690,32 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp   250.704.459,47 Rp      51.550,00 Rp        4.055,06 Rp    250.760.064,53 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish Rp     24.338.424,00 Rp      51.550,00 Rp                     - Rp      24.389.974,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp     10.438.470,00 Rp    154.650,00 Rp    400.329,30 Rp      10.993.449,30 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp2.127.715.723,47 Rp    154.650,00 Rp    966.602,40 Rp 2.128.836.975,86 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm- SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp   111.745.863,28 Rp    103.100,00 Rp    275.378,21 Rp    112.124.341,50 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp   275.604.755,51 Rp    103.100,00 Rp    652.962,81 Rp    276.360.818,31 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp   209.321.775,00 Rp    154.650,00 Rp    610.577,06 Rp    210.087.002,06 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp     97.217.553,76 Rp      51.550,00 Rp    100.029,85 Rp      97.369.133,61 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp       7.582.051,45 Rp      51.550,00 Rp      73.623,99 Rp        7.707.225,44 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp   389.953.050,08 Rp    154.650,00 Rp    499.636,82 Rp    390.607.336,90 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp   168.502.323,00 Rp      51.550,00 Rp    207.223,24 Rp    168.761.096,24 16 Mapei Planieseal 288 Rp       7.746.779,25 Rp      51.550,00 Rp    280.230,25 Rp        8.078.559,50 Total Rp8.466.623.718,49 Rp 1.598.050,00 Rp 9.674.554,05 Rp 8.477.896.322,53 Sumber: Hasil perhitungan (2024)

## Perbandingan Biaya Pembelian, Pemesanan dan Penyimpanan
Setelah biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan material menggunakan teknik Economic Order  Quantity (EOQ)  dan Period  Order  Quality (POQ)  diperoleh.  Langkah  selanjutnya  adalah melakukan  perbandingan  antara  kedua  teknik  tersebut.  Perbandingan  biaya  pembelian,  pemesanan, dan penyimpanan sebagai berikut.
Tabel 1. 8 Perbandingan biaya pembelian
No Jenis Material Biaya Pembelian EOQ POQ 1 Batu bata / bata merah Rp       457.391.356,80 Rp            457.391.356,80 2 Semen portland (PC) Rp       638.526.214,23 Rp            638.526.214,23 3 Pasir pasang Rp       216.146.401,45 Rp            216.146.401,45 4 Semen warna Rp    3.473.688.517,74 Rp         3.473.688.517,74 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp       250.704.459,47 Rp            250.704.459,47
No Jenis Material Biaya Pembelian EOQ POQ 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish Rp         24.338.424,00 Rp              24.338.424,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm- Polish Rp         10.438.470,00 Rp              10.438.470,00 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp    2.127.715.723,47 Rp         2.127.715.723,47 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp       111.745.863,28 Rp            111.745.863,28 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp       275.604.755,51 Rp            275.604.755,51 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp       209.321.775,00 Rp            209.321.775,00 12 Granite Tile-uk: 60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp         97.217.553,76 Rp              97.217.553,76 13 Granite Tile-uk: 30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp           7.582.051,45 Rp                7.582.051,45 14 Granite tile - ex. Indogress uk. 80x80 cm - surface glossy (bianco travertino) Rp       389.953.050,08 Rp            389.953.050,08 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD) Rp       168.502.323,00 Rp            168.502.323,00 16 Mapei Planieseal 288 Rp           7.746.779,25 Rp                7.746.779,25 Total Rp    8.466.623.718,49 Rp         8.466.623.718,49
Sumber: Hasil perhitungan (2024)
Tabel  1.8  diatas  menunjukkan  perbandingan  biaya  yang  telah  dianalisis  menggunakan  teknik EOQ  dan  POQ,  untuk  biaya  pembelian  membutuhkan  total  biaya  yang  sama  antara  kedua  teknik tersebut, yaitu sebesar Rp8.466.623.718,49.

## Tabel 1. 9 Perbandingan biaya pemesanan dan penyimpanan
No Jenis Material Biaya Pemesanan Biaya Penyimpanan EOQ POQ EOQ POQ 1 Batu bata / bata merah Rp     154.650,00    Rp      103.100,00    Rp      703.984,21 Rp    944.522,40 2 Semen portland (PC) Rp     154.650,00    Rp      154.650,00    Rp   2.014.963,30 Rp 2.536.633,87 3 Pasir pasang Rp     103.100,00    Rp      103.100,00    Rp   1.138.135,76 Rp 1.200.676,19 4 Semen warna Rp     103.100,00    Rp      103.100,00    Rp      683.327,34 Rp    922.072,58 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp       51.550,00    Rp        51.550,00    Rp          4.055,06 Rp        4.055,06 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish Rp       51.550,00    Rp        51.550,00 Rp                       -      Rp                     - 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp     154.650,00    Rp      154.650,00    Rp   1.009.802,95 Rp    400.329,30 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp     154.650,00    Rp      154.650,00    Rp   1.347.945,12 Rp    966.602,40 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp     103.100,00    Rp      103.100,00    Rp      280.156,98 Rp    275.378,21 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp    103.100,00 Rp    103.100,00 Rp      57.741,23 Rp    652.962,81 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp    103.100,00 Rp    154.650,00 Rp    522.456,64 Rp    610.577,06 12 Granite Tile-uk:60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp      51.550,00 Rp      51.550,00 Rp    100.029,85 Rp    100.029,85 13 Granite Tile-uk:30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp      51.550,00 Rp      51.550,00 Rp      73.623,99 Rp      73.623,99 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp    154.650,00 Rp    154.650,00 Rp    519.303,69 Rp    499.636,82 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS Uk. 60x60 Cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD). Rp      51.550,00 Rp      51.550,00 Rp    207.223,24 Rp    207.223,24 16 Mapei Planieseal 288 Rp      51.550,00 Rp      51.550,00 Rp    280.230,25 Rp    280.230,25 Total Rp 1.598.050,00 Rp 1.598.050,00 Rp 8.942.979,62 Rp 9.674.554,05
Sumber: Hasil perhitungan (2024)
Tabel  1.9  diatas  menunjukkan  perbandingan  biaya  yang  telah  dianalisis  menggunakan  teknik EOQ  dan  POQ,  untuk  biaya  pemesanan  sama  antara  kedua  teknik  tersebut.  Perbedaan  terjadi  pada biaya  penyimpanan  yang  menunjukkan  teknik  EOQ  lebih  murah  yaitu  sebesar  Rp  8.942.979,62 sedangkan teknik POQ sebesar Rp 9.674.554,05.

## Perbandingan Biaya Total
Tabel 1. 10 Perbandingan biaya total (Total Cost)
No Jenis Material Total Biaya (Total Cost) EOQ POQ 1 Batu bata / bata merah Rp    458.249.991,01 Rp    458.438.979,20 2 Semen portland (PC) Rp    640.695.827,53 Rp    641.217.498,11 3 Pasir pasang Rp    217.387.637,21 Rp    217.450.177,65 4 Semen warna Rp 3.474.474.945,08 Rp 3.474.713.690,32 5 Granite Tile-ex. Roman Type Dbatik Amba uk. 30x30 cm - Surface Matt Rp    250.760.064,53 Rp    250.760.064,53 6 Granite Tile-Titanium Type Verona Grey, uk, 100x100 cm-Polish Rp      24.389.974,00 Rp      24.389.974,00 7 Granite Tile-Merk Indogress-type Grigio Travertino, uk, 30x60 cm-Polish Rp      11.602.922,95 Rp      10.993.449,30 8 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (FLORENCE CALACATTA) Rp 2.129.218.318,58 Rp 2.128.836.975,86 9 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x30 cm-SURFACE MATT (FLAME MAHOGANY) Rp    112.129.120,26 Rp    112.124.341,50 10 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm - SURFACE MATT (BIANCO CEMENTO) Rp    275.765.596,74 Rp    276.360.818,31 11 Plint-uk. 10x60 cm-Granite Tile Rp    209.947.331,64 Rp    210.087.002,06 12 Granite Tile-uk:60x30 cm-Surface Matt (Djeju Bone) Rp      97.369.133,61 Rp      97.369.133,61 13 Granite Tile-uk:30x30 cm-Surface Structure (Rocktile Anthracite) Rp        7.707.225,44 Rp        7.707.225,44 14 Granite Tile - Ex. INDOGRESS uk. 80x80 cm - SURFACE GLOSSY (BIANCO TRAVERTINO) Rp    390.627.003,77 Rp    390.607.336,90 15 Granite Tile-Ex. INDOGRESS uk. 60x60 cm- SURFACE MATT (NATURAL KINGWOOD). Rp    168.761.096,24 Rp    168.761.096,24 16 Mapei Planieseal 288 Rp        8.078.559,50 Rp        8.078.559,50 Total Rp    8.477.164.748,11 Rp    8.477.896.322,53
Sumber: Hasil perhitungan (2024)
Tabel  1.9  menunjukkan  total  biaya  material  keseluruhan  yang  dibutuhkan  untuk  teknik  EOQ sebesar  Rp  8.477.164.748,11.  Sedangkan  teknik  POQ  membutuhkan  biaya  sebesar  Rp 8.477.896.322,53  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Material  Requirement  Planning (MRP) menggunakan  teknik  Economic Order  Quality (EOQ)  lebih  ekonomis/murah  dibandingkan  dengan teknik Period Order Quantity (POQ).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  diperoleh  kesimpul  bahwa  biaya  yang  dibutuhkan untuk  pengadaan  material  dengan  teknik  EOQ  yaitu:  biaya  pembelian  sebesar  Rp  8.466.623.718,49, biaya  pemesanan  sebesar  Rp  1.598.050,00,  dan  biaya  penyimpanan  sebesar  Rp  8.942.979,62.  Total biaya  yang  dibutuhkan  adalah  Rp  8.477.164.748,11.  Selanjutnya  untuk  teknik  POQ  yaitu:  biaya pembelian  sebesar  Rp  8.466.623.718,49,  biaya  pemesanan  sebesar  Rp  1.598.050,00  dan  biaya penyimpanan  sebesar  Rp  9.674.554,05.  Total  biaya  yang  dibutuhkan  adalah  Rp  8.477.896.322,53. Perbandingan  biaya  yang  dibutuhkan  dari  teknik  EOQ  dan  POQ  dapat  disimpulkan  bahwa Material Requirement  Planning (MRP)  menggunakan  teknik Economic  Order  Quality (EOQ)  lebih  murah dibandingkan  dengan  teknik Period  Order  Quantity (POQ).  Pengadaan  material  menggunakan Economic Order Quality (EOQ) lebih efektif. Hal ini dikarenakan pada teknik EOQ biaya pengadaan yang  dibutuhkan  lebih  murah/ekonomis  dibandingkan  teknik  POQ.  Selain  itu,  dengan  penerapan teknik  EOQ  terdapat  jadwal  pemesanan  material  yang  lebih  jelas  dan  jumlah  material  yang  dipesan sesuai dengan kebutuhan sehingga penyimpanan material tidak terlalu banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayudhana,  Z.  D.,  &  Kamandang,  Z.  R.  (2023).  Material  Requirement  Planning  Berdasarkan  Hasil Resource  Leveling  Pada  Proyek  Konstruksi  Jalan  Tol. Jurnal  RADIAL:  Jurnal  Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi, 11 (1), 259-271. doi: https://doi.org/10.37971/radial.v11i1.392
Fachrurrozi,  &  Almahdy,  I.  (2016).  Lot  sizing  material  requirement  planning  pada  produk  tipe  wall mounting  di  industri  box  panel. Penelitian  dan  Aplikasi  Sistem  dan  Teknik  Industri,  10 (3), 182840. https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/pasti/article/view/1714/1313
Febriantoro,  H.,  Winanda,  L.  A.  R.,  Nainggolan,  T.  H.,  Manaha,  Y.  P.,  &  Indra,  S.  (2023).
Manajemen Pengendalian Material Pada Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Masohi.
Paper presented at the Seminar Nasional Teknik Sipil.
doi: https://doi.org/10.56071/sintesi.v1i1.690
Jonsson,  P.,  &  Mattsson,  S.  A.  (2006).  A  longitudinal  study  of  material  planning  applications  in manufacturing  companies. International  Journal  of  Operations  &  Production  Management, 26 (9), 971-995. doi: https://doi.org/10.1108/01443570610682599
Lestari,  S.,  &  Nurdiansah,  D.  D.  (2018).  Analisa  perencanaan  kebutuhan  material  pada  perusahaan manufaktur  kertas  dengan  metode  material  requirement  planning  (MRP). Jurnal  INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya, 4 (2), 59-64. doi:
https://doi.org/10.30656/intech.v4i2.956
Maddeppungeng, A., Setiawati, D. N., & Tuqa, B. (2021). Perencanaan Persediaan Material Dengan Menggunakan  Metode  Material  Requirement  Planning  (MRP)  Pada  Proyek  Apartemen  (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Nines Plaza & Residence Tower B). Fondasi: Jurnal Teknik Sipil 10 (1), 69-80. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jft/article/view/10624/7175
Putri,  A.  S.,  &  Rosydi,  B.  I.  (2020).  Analysis  of  raw  material  inventory  for  insecticide  packaging bottle with material requirement planning: a case study. Jurnal Sistem dan Manajemen Industri 4 (2), 93-98. doi: https://doi.org/10.30656/jsmi.v4i2.2765
Ramadhan, M. A. I., Rafie, R., & Nuh, S. M. (2023). Perencanaan Material dengan Penerapan Metode Material  Requirement  Planning (MRP)  dengan  Penggunaan  Lot  For  Lot  (LFL)  dan Period Order  Quantity (POQ)  Sebagai  Teknik Lot  Sizing dalam  Pengendalian  Bahan  (Studi  Kasus: Renovasi  Pasar  Kapuas  Indah  dan  Mall  Pelayanan  Publik  (Multiyears)  Kota  Pontianak).
JeLAST: Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang, 10 (2).
doi: http://dx.doi.org/10.26418/jelast.v10i2.67922
Romadhon, A. F., & Tenriajeng, A. T. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat Di Indonesia. Jurnal Proyek Teknik Sipil, 3 (1), 10 doi: https://doi.org/10.14710/potensi.2020.7023
Tannady, H., & Pratama, Y. D. (2019). Analisis Perencanaan Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode Economic Order Quantity Dengan Pertimbangan Stockout Cost (Studi Kasus Pada PT.
Multi Logam Presisi). Jurnal Spektrum Industri, 17 (2), 93.
doi: http://dx.doi.org/10.12928/si.v17i2.13944
Wahyuni,  A.,  &  Syaichu,  A.  (2015).  Perencanaan  Persediaan  Bahan  Baku  dengan  Menggunakan Metode  Material  Requirement  Planning  (MRP)  Produk  Kacang  Shanghai  pada  Perusahaan Gangsar
Ngunut-Tulungagung. Spektrum Industri, 13 (2), 141.
doi: http://dx.doi.org/10.12928/si.v13i2.2692