## KAJIAN ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) SNI 2016 DIBANDINGKAN DENGAN BINA MARGA 2020 PADA PEKERJAAN LAPIS ASPAL AC-BC DAN AC-WC
Nola Riwibowo 1,*) , Oky Dedy Wijaya 1) , Miftahur Rohman 1) , Moh. Midchol Afan 1)
1) Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, ITB AD Lamongan Jl. KH. Ahmad Dahlan 41 Lamongan, Jawa Timur, Telp. (0322) 31598
*) Correspondent Author: n.riwibowo.ad.la@gmail.com

## Abstract
This research is a type of quantitative research with a case study approach, namely calculating  the  analysis  of  the  unit  price  of  road  works  carried  out  using  the  SNI 2016  and  Bina  Marga  2020  analysis  methods.  The  locations  used  in  this  research are  Jalan  Dewi  Sartika  and  Jalan  Mojoranu  Mastrip,  Bojonegoro  Regency.  Based on the research results, it is known that there is a difference in the unit price of the work  between  the  2016  SNI  analysis  and  the  2020  Bina  Marga.  In  the  Asphalt Concrete-Binder  Course  (AC-BC)  work  using  the  Bina  Marga  2020  method,  the difference  in  work  unit  prices  is  greater  than  the  2016  SNI  analysis  of  1.09%  for Jalan  Dewi  Sartika  and  4.38%  for  Jalan  Mojoranu  Mastrip.  Whereas  the  Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) work using the Bina Marga 2020 method also has a larger difference in the unit price of work compared to the 2016 SNI analysis of  47.54%  for  Jalan  Dewi  Sartika  and  51.77%  for  Jalan  Mojoranu  Mastrip.  The ratio  of  unit  price  comparisons  between  the  2016  SNI  analysis  and  2020  Bina Marga  for  the  Asphalt  Concrete-Binder  Course  (AC-BC)  work  using  the  Bina Marga  2020  method  has  a  larger  ratio  difference  compared  to  the  2016  SNI analysis  of  1.01  for  Jalan  Dewi  Sartika  and  1.04  for  Jalan  Mojoranu  Mastrip. Meanwhile,  the  Asphalt  Concrete-Wearing  Course  (AC-WC)  work  using  the  Bina Marga  2020  method  also  has  a  larger  ratio  difference  compared  to  the  2016  SNI analysis  of  1.48  for  Jalan  Dewi  Sartika  and  1.52  for  Jalan  Mojoranu  Mastrip.  All supporting  components  in  the  Asphalt  Concrete-Binder  Course  (AC-BC)  and Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) have different differences in work unit prices  and  ratios.  Based  on  these  differences  it  is  known  that  the  most  efficient components are workers and foremen.
Keywords: unit price of work, SNI, Bina Marga

## PENDAHULUAN
Biaya memiliki peranan penting dalam suatu  pekerjaan  konstruksi,  dimana ketidaktepatan  dalam  mengestimasi biaya  dapat  berakibat  buruk  dalam kegiatan tersebut. Analisis harga satuan  pekerjaan  (AHSP)  sangat  perlu diperhatikan  memperlancar  kegiatan
proyek  dari  segi  biaya.  Di  Indonesia terdapat  berbagai  macam  metode  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk analisis  harga  satuan  pekerjaan  seperti : Analisis K, Analisis SNI dan Analisis Bina  Marga.  Hal  ini  sesuai  dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 02/SE/M/2013 tentang
Pedoman Analisis Harga Satuan
Pekerjaan  (AHSP)  Bidang  Pekerjaan
Umum.  Sehingga,  hal  tersebut  dapat dijadikan  pedoman  dalam  proses perhitungan  harga  satuan  pekerjaan yang  lebih  rasional  dan  obyektif  (SE MENPU, 2013).
Analisa  harga  satuan  pekerjaan juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (Permen  PUPR)  No.  28  Tahun 2016  tentang  Analisis  Harga  Satuan Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum. Dalam  aturan  tersebut  merupakan aturan  yang  bersifat  secara  umum dimana  pada  setiap  kondisi  akan berbeda  penerapannya.  Analisa  harga satuan pekerjaan jalan yang dikeluarkan  oleh  Ditjend  Bina  Marga Kementerian Pekerjaan Umum merupakan pedoman perhitungan
analisa  harga  satuan  pekerjaan  jalan yang  selalu  mengikuti  perkembangan standar  jalan  atau  spesifikasi  teknis jalan.  Akan  tetapi,  pedoman  tersebut harus  disesuaikan  dengan  kondisi pekerjaan yang direncanakan atau akan dibangun.
Pada  penelitian  analisa  biaya bangunan  pekerjaan  konstruksi  baja menggunakan  Metode  HSPK  dan  SNI pembangunan Pasar Tradisional
Blimbing,  Lamongan  diketahui  bahwa jumlah  Rencana  Anggaran  Biaya Metode  SNI  lebih  besar  daripada Metode HSPK  (Khasanah dkk., 2016). Perbandingan  analisis  harga  satuan pekerjaan  tahun  2013  dan  2016 menunjukkan  bahwa  harga  satuan pekerjaan  tahun  2013  lebih  besar dibandingkan  harga  satuan  pekerjaan tahun  2016  (Permadi).  Pada  Proyek
Pembangunan  Gedung  Rawat  Inap Puskesmas Grabag, Kabupaten Purworejo  telah  dilakukan  analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang  Cipta  Karya  tahun  2016  dan Analisa  Standar  Nasional  Indonesia (SNI). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hasil perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya
Bangunan  (RAB)  dengan  metode AHSP lebih besar dibandingkan dengan  menggunakan  metode  SNI (Alami dkk., 2021).
Penelitian  tentang  perbandingan
Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) antara  Metode  SNI  dengan  Metode
AHSP pada Proyek Gedung Pendidikan  Fakultas  Teknik,  Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam
Ratulangi  juga  telah  dilakukan.  Dalam perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB)  diperoleh  Metode  AHSP  2016 lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan menggunakan Metode SNI 2020 (Ratag dkk., 2021). Analisa perbandingan nilai harga satuan
pekerjaan  (AHSP)  dengan  nilai  harga standar  nasional  indonesia  (SNI)  pada pekerjaan  pembangunan  gedung/ruang baru  Puskesmas  Padang  Matinggi,
Kota Padang Sidimpuan menyimpulkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Metode AHSP lebih  rendah  daripada  menggunakan
Metode SNI (Siregar). Sedangkan pada penelitian analisis perbandingan estimasi  biaya  menggunakan  Metode SNI  2017  dan  ASHP  2016  Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Universitas  Palangka  Raya  diketahui bahwa  Metode  SNI  2017  lebih ekonomis  jika  dibandingkan  dengan
menggunakan  Metode  AHSP  2016 (Siburian dkk., 2017).
Dalam analisa
perbandingan anggaran  biaya  dengan  menggunakan Metode  BOW,  SNI,  dan  AHSP Pembangunan  SD  Negeri  1  Alue  Bilie diketahui  bahwa  hasil  perhitungan Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)
Metode  BOW  adalah  yang  termahal. Sedangkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Metode  SNI  diperoleh  hasil  yang termurah. Sehingga bila diurutkan hasil perhitungan Rencana  Anggaran  Biaya (RAB)  dari  yang  termahal  adalah Metode  BOW,  AHSP,  dan  SNI
(Mawardi  dkk.,  2022).  Perbandingan estimasi anggaran biaya antara Metode AHSP SNI 2016 dan Metode Perhitungan  Kontraktor  juga  pernah dilakukan.  Salah  satu  penelitian  yang
membahas  tentang  hal  tersebut  adalah Studi  Kasus  Proyek Canal  Wall Strengthening Sorowako,  Kabupaten Luwu  Timur.  Dari  penelitian  tersebut diketahui  bahwa  Metode  AHSP  SNI 2016  lebih  mahal  daripada  Metode Perhitungan Kontraktor (Nurhamdi and Ikhsan).
Pada  proyek  peningkatan  Jalan Paket 2, Ruas Jalan AMD Manunggal, Banjarmasin  juga  telah  dilakukan penelitian  tentang  perbandingan  harga satuan  antara  metode  analisa  harga satuan  pekerjaan  spesifikasi  2018  dan lapangan. Penelitian tersebut menyimpulkan  bahwa  metode  analisis lapangan lebih murah jika dibandingkan  dengan  metode  analisa harga  satuan  pekerjaan  spesifikasi
2018  (Triana  dkk.,  2022).  Perhitungan mengenai selisih koefisien harga
satuan pekerjaan (AHSP) SNI
dibandingkan  dengan  analisa  harga satuan  PU  Bina  Marga  tahun  2020 belum  pernah  dilakukan.  Oleh  karena itu,  pada  penelitian  ini  akan  dibahas tentang  analisis  selisih  koefisien  harga satuan
pekerjaan
(AHSP) SNI dibandingkan  dengan  analisa  harga satuan  PU  Bina  Marga  tahun  2020  di Kabupaten  Bojonegoro.  Ruas  jalan  di wilayah  Kabupaten  Bojonegoro  yang memiliki  tingkat  keramaian  tinggi adalah  Jalan  Dewi  Sartika  dan  Jalan Mojoranu  Mastrip.  Sehingga  dalam proses  pembangunan  jalan  tersebut khususnya
pengaspalan
jalan diperlukan  perhitungan  analisa  harga satuan  pekerjaan  (AHSP)  yang  lebih efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus,
yaitu menghitung  analisis  harga  satuan pekerjaan jalan yang dilakukan dengan metode  metode  analisis  SNI  2016  dan Bina  Marga  2020.  Selanjutnya,  hasil perhitungan  kedua  metode  tersebut dibandingkan  agar  diketahui  harga yang  paling  efektif.  Lokasi  yang digunakan  adalah  Jalan  Dewi  Sartika dan Jalan Mojoranu Mastrip, Kabupaten Bojonegoro. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  cara  studi  pustaka. Dalam  analisis  harga  satuan  pekerjaan jalan  pada  penelitian  ini  digunakan data sekunder yang terdiri dari :
a. Daftar  harga  satuan  bahan  yang digunakan di daerah penelitian
b. Daftar  harga  satuan  upah  untuk daerah penelitian
c. Daftar harga satuan alat berat untuk daerah penelitian
d. Daftar  pedoman  metode  analisis SNI 2016 dan Bina Marga 2020 Berikut langkah-langkah yang dilakukan  dalam  analisis  data  pada penelitian ini :
a. Mengumpulkan  data  yang  didapat dari  kontraktor  pelaksana  proyek preservasi  Jalan  Dewi  Sartika  dan Jalan Mojoranu Mastrip, Kabupaten Bojonegoro. b. Menghitung  analisis  harga  satuan pekerjaan  dengan  menggunakan metode analisis SNI 2016 dan Bina Marga 2020.
c. Menghitung  harga  satuan  bahan, upah  dan  peralatan  dengan  dua metode tersebut.
d. Mengkomparasikan hasil dari perhitungan  dengan  dua  metode tersebut.
e. Pembahasan dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks bahan, upah dan peralatan pada pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  menggunakan  metode  SNI  2016 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Indeks bahan, upah dan peralatan pada pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC ) menggunakan metode analisa Bina Marga  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  dan Tabel 4.
Tabel 1. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,4997 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,2121 3 Semen (M05) kg 44,0000 4 Aspal (M10) kg 46,7000 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,1373 2 Mandor (L03) jam 0,0196 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0207 2 AMP E01 jam 0,0196 3 Genset E12 jam 0,0196 4 Dump Truck E08 jam 0,1536 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0294 6 Tandem Roller E17 jam 0,0171 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0162 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 2. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,4997 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,2121 3 Semen (M05) kg 44,0000 4 Aspal (M10) kg 46,7000
II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,1373 2 Mandor (L03) jam 0,0196 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0207 2 AMP E01 jam 0,0196 3 Genset E12 jam 0,0196 4 Dump Truck E08 jam 0,1536 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0294 6 Tandem Roller E17 jam 0,0171 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0162 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 3. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) di Jalan Dewi Sartika dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3720 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3719 3 Semen (M05) kg 8,6360 4 Aspal (M10) kg 57,6800 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,0710 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0093 6 Tandem Roller E17 jam 0,0091 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0039 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 4. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3731 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3731 3 Semen (M05) kg 8,8668 4 Aspal (M10) kg 60,4610 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,0710 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0093 6 Tandem Roller E17 jam 0,0091 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0039 8 Alat Bantu ls 1,0000
Dari  harga  satuan  pekerjaan menggunakan  analisa  SNI  2016  dan Bina  Marga  2020  dihitung  selisih indeks  koefisien  bahan  dan  rasio perbandingan  indeks  koefisien  bahan. Hasil  komparasi  indeks  bahan,  upah dan  peralatan  pekerjaan  laston  Aspal Antara  ( AC-BC )  di  Jalan  Dewi  Sartika dan  Jalan  Mojoranu  Mastrip.  Hasil perhitungan selisih dan
rasio perbandingan  indeks  satuan  bahan pada  pekerjaan  Laston  Aspal  Antara ( AC-BC )  dapat  dilihat  pada  Tabel  5 dan  Tabel  6.  Hasil  perhitungan perbandingan  indeks  analisa  harga satuan  komponen  pekerjaan  Laston
Lapis Aus ( AC-WC ) dapat dilihat pada Tabel  7  sampai  dengan  Tabel  10. Sedangkan  hasil  perhitungan  selisih dan  rasio  perbandingan  indeks  satuan bahan  pekerjaan  Laston  Lapis  Aus ( AC-WC )  dapat  dilihat  pada  Tabel  11 dan Tabel 12.
Perhitungan  analisa  harga  satuan bahan,  upah  dan  peralatan  pekerjaan Laston  Aspal  Antara  ( AC-BC )  dengan metode  SNI  2016  dapat  dilihat  pada Tabel  13  dan  Tabel  14.  Perhitungan harga satuan bahan, upah dan peralatan pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  dengan  metode  Bina  Marga  dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16.
Tabel 5. Selisih dan Rasio Bahan Pekerjaan Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika Bina Marga 2020 vs SNI 2016 Uraian Bahan Selisih Indeks Rasio Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) -25,56% 0,74 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) 75,34% 1,75 Semen (M05) -80,37% 0,20 Aspal (M10) 23,51% 1,24
Tabel 6. Selisih dan Rasio Bahan pada Pekerjaan Laston Aspal
Antara ( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip Bina Marga 2020 vs SNI 2016 Uraian Bahan Selisih Indeks Rasio Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) -25,34 0,75 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) 75,91 1,76 Semen (M05) -79,85 0,20 Aspal (M10) 29,47 1,29
Tabel 7. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Lapis
Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,2978 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3523 3 Semen (M05) kg 9,8700 4 Aspal (M10) kg 62,8300 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008
2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0108 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,3698 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0137 6 Tandem Roller E17 jam 0,0135 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0058 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 8. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Lapis
Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,2978 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3523 3 Semen (M05) kg 9,8700 4 Aspal (M10) kg 62,8300 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0108 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,3698 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0137 6 Tandem Roller E17 jam 0,0135 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0058 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 9. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Lapis Aus
( AC-WC ) di Jalan Dewi Sartika dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3206 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,4193 3 Semen (M05) kg 9,6820 4 Aspal (M10) kg 62,8300 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0048 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,0723 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0125 6 Tandem Roller E17 jam 0,0137 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0059 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 10. Indeks Bahan, Upah dan Peralatan Pekerjaan Laston Lapis Aus
( AC-WC ) di Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3344 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,4302 3 Semen (M05) kg 9,6820 4 Aspal (M10) kg 64,9930 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 2 Mandor (L03) jam 0,0201 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 2 AMP E01 jam 0,0201 3 Genset E12 jam 0,0201 4 Dump Truck E08 jam 0,0758 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0125 6 Tandem Roller E17 jam 0,0137 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0059 8 Alat Bantu ls 1,0000
Tabel 11. Selisih dan Rasio Bahan pada Pekerjaan Laston Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika Bina Marga 2020 vs SNI 2016 Uraian Bahan Selisih Indeks Rasio Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) 7,66% 1,08 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) 19,02% 1,19 Semen (M05) -1,90% 0,98 Aspal (M10) 0,00% 1,00
Tabel 12. Selisih dan Rasio Bahan pada Pekerjaan Laston Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu Mastrip Bina Marga 2020 vs SNI 2016 Uraian Bahan Selisih Indeks Rasio Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) 12,29% 1,12 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) 22,11% 1,22 Semen (M05) -1,90% 0,98 Aspal (M10) 3,44% 1,03
Tabel 13. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,4997 290.000,00 144.913,00 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,2121 280.000,00 59.388,00 3 Semen (M05) kg 44,0000 1.500,00 66.000,00 4 Aspal (M10) kg 46,7000 11.000,00 513.700,00 Sub Jumlah I 784.001,00 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,1373 7.500,00 1.029,75 2 Mandor (L03) jam 0,0196 8.500,00 166,60
Sub Jumlah II 1.196,35 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0207 369.000,00 7.638,30 2 AMP E01 jam 0,0196 6.289.000,00 123.264,40 3 Genset E12 jam 0,0196 389.000,00 7.624,40 4 Dump Truck E08 jam 0,1536 250.000,00 38.400,00 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0294 216.000,00 6.350,40 6 Tandem Roller E17 jam 0,0171 182.000,00 3.112,20 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0162 294.000,00 4.762,80 8 Alat Bantu ls 1,0000 5.000,00 5.000,00 Sub Jumlah III 196.152,50 Sub Jumlah (I+II+III) 981.349,85
Tabel 14. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Laston Aspal Antara
( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,4997 290.000,00 144.913,00 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,2121 280.000,00 59.388,00 3 Semen (M05) kg 44,0000 1.500,00 66.000,00 4 Aspal (M10) kg 46,7000 11.000,00 513.700,00 Sub Jumlah I 784.001,00 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,1373 7.500,00 1.029,75 2 Mandor (L03) jam 0,0196 8.500,00 166,60 Sub Jumlah II 1.196,35 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0207 369.000,00 7.638,30 2 AMP E01 jam 0,0196 6.289.000,00 123.264,40 3 Genset E12 jam 0,0196 389.000,00 7.624,40 4 Dump Truck E08 jam 0,1536 250.000,00 38.400,00 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0294 216.000,00 6.350,40 6 Tandem Roller E17 jam 0,0171 182.000,00 3.112,20 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0162 294.000,00 4.762,80 8 Alat Bantu ls 1,0000 5.000,00 5.000,00 Sub Jumlah III 196.152,50 Sub Jumlah (I+II+III) 981.349,85
Tabel 15. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3720 232.000,00 86.304,00 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3719 212.000,00 78.842,80 3 Semen (M05) kg 8,6360 5.115,00 44.173,14 4 Aspal (M10) kg 57,6800 11.000,00 634.480,00 Sub Jumlah I 843.799,94 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 10.714,29 2.151,43 2 Mandor (L03) jam 0,0201 14.285,71 287,14 Sub Jumlah II 2.438,57 III Peralatan
1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 430.552,00 2.109,70 2 AMP E01 jam 0,0201 5.590.400,00 112.367,04 3 Genset E12 jam 0,0201 358.900,00 7.213,89 4 Dump Truck E08 jam 0,0710 253.800,00 18.019,80 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0093 300.149,00 2.791,39 6 Tandem Roller E17 jam 0,0091 233.081,00 2.121,04 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0039 295.604,00 1.152,86 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 145.775,71 Sub Jumlah (I+II+III) 992.014,23
Tabel 16. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3731 232.000,00 86.559,20 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3731 212.000,00 79.097,20 3 Semen (M05) kg 8,8668 5.115,00 45.353,68 4 Aspal (M10) kg 60,4610 11.000,00 665.071,00 Sub Jumlah I 876.081,08 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 10.714,29 2.151,43 2 Mandor (L03) jam 0,0201 14.285,71 287,14 Sub Jumlah II 2.438,57 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 430.552,00 2.109,70 2 AMP E01 jam 0,0201 5.590.400,00 112.367,04 3 Genset E12 jam 0,0201 358.900,00 7.213,89 4 Dump Truck E08 jam 0,0710 253.800,00 18.019,80 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0093 300.149,00 2.791,39 6 Tandem Roller E17 jam 0,0091 233.081,00 2.121,04 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0039 295.604,00 1.152,86 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 145.775,71 Sub Jumlah (I+II+III) 1.024.295,37
Dari  Komparasi  Harga  Satuan Pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  Jalan  Dewi  Sartika  dengan Analisa  SNI  2016  dan  Bina  Marga 2020  dimana  untuk  hasil  perhitungan dengan analisa SNI 2016 jumlah harga bahan  sebesar  784.001,00,  jumlah harga upah/tenaga kerja sebesar
1.196,35,  jumlah  harga  peralatan sebesar  196.152,50  dan  jumlah  total sebesar 981.349,85, untuk jumlah lain- lain  sebesar  98.134,99  dan  harga satuan pekerjaan sebesar 1.079.484,00. Sedangkan  hasil  perhitungan  dengan
analisa Bina Marga 2020 jumlah harga bahan  sebesar  843.799,94,  jumlah harga upah/tenaga kerja sebesar 2.438,57,  jumlah  harga  peralatan sebesar  145.775,71  dan  jumlah  total sebesar 992.014,23, untuk jumlah lain- lain  sebesar  99.201,42  dan  harga satuan pekerjaan sebesar 1.091.215,00.
Sedangkan dari Komparasi
Harga  Satuan  Pekerjaan  Laston  Aspal
Antara ( AC-BC ) Jalan Mojoranu
Mastrip  dengan  Analisa  SNI  2016  dan Bina  Marga  2020  dimana  untuk  hasil perhitungan  dengan  analisa  SNI  2016
jumlah harga bahan sebesar
784.001,00,  jumlah  harga  upah/tenaga kerja  sebesar  1.196,35,  jumlah  harga peralatan  sebesar  196.152,50  dan jumlah total sebesar 981.349,85, untuk jumlah lain-lain sebesar 98.134,99 dan harga satuan pekerjaan sebesar 1.079.484,00. Sedangkan hasil perhitungan dengan analisa Bina Marga  2020  jumlah  harga  Bahan sebesar  876.081,08,  jumlah  harga upah/tenaga  kerja  sebesar  2.438,57,
jumlah harga peralatan sebesar
145.775,71  dan  jumlah  total  sebesar 1.024.295,37,  untuk  jumlah  lain-lain sebesar  102.429,54  dan  harga  satuan pekerjaan sebesar 1.126.724,00.
Dari  harga  satuan  pekerjaan menggunakan  analisa  SNI  2016  dan Bina  Marga  2020  dihitung  selisih
harga satuan bahan, upah dan peralatan pada  tiap  jenis  pekerjaan,  dari  selisih harga  satuan  tersebut  dapat  diketahui mana  nilai  yang  terbesar.  Adapun harga  yang  dapat  dikomparasikan dalam pekerjaan ini meliputi komponen  utama  analisa  harga  satuan pekerjaan penyusun laston aspal antara
( AC-BC ) seperti terlihat pada Tabel 17.
Sedangkan bahan yang dapat
dikomparasikan  dalam  pekerjaan  ini meliputi komponen  utama  bahan
penyusun AC-BC seperti  terlihat  pada Tabel 18. Hasil perhitungan selisih dan rasio perbandingan indeks satuan harga pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  di  Jalan  Dewi  Sartika  dan  Jalan Mojoranu  Mastrip  dapat  dilihat  pada Tabel 19 dan Tabel 20.
Tabel 17. Prosentase Perbandingan Selisih Harga Satuan Pekerjaan
Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika Jalan Mojoranu Mastrip a.  Harga Bahan = 7,63% b.  Harga Upah = 103,83% c.  Harga Peralatan = -25,68% d.  Harga Total = 1,09% a.  Harga Bahan
= 11,74% b.  Harga Upah = 103,83%
c.  Harga Peralatan = -25,68% d.  Harga Total = 4,38%
Tabel 18. Perbandingan Rasio Harga Satuan Pekerjaan Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika Jalan Mojoranu Mastrip a. Harga Bahan = = 1,08
b. Harga Upah = = 2,04
c. Harga Peralatan = = 0,74
d. Harga Total = = 1,01 a. Harga Bahan = = 1,12 b. Harga Upah = = 2,04 c. Harga Peralatan = = 0,74 d. Harga Total = = 1,04
Tabel 19. Perbandingan Selisih dan Rasio Harga pada Pekerjaan
Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Dewi Sartika No. Uraian Selisih Indeks SNI 2016 Selisih Indeks Bina Marga Rasio 1 Harga Bahan 784.001,00 843.799,94 1,08 2 Harga Upah 1.196,35 2.438,57 2,04 3 Harga Peralatan 196.152,50 145.775,71 0,74 4 Harga Total 981.349,85 992.014,23 1,01
Tabel 20. Perbandingan Selisih dan Rasio Harga pada Pekerjaan
Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip No. Uraian Selisih Indeks SNI 2016 Selisih Indeks Bina Marga Rasio 1 Harga Bahan 784.001,00 876.081,08 1,12 2 Harga Upah 1.196,35 2.438,57 2,04 3 Harga Peralatan 196.152,50 145.775,71 0,74 4 Harga Total 981.349,85 1.024.295,37 1,04 Perhitungan harga satuan bahan,  upah  dan  peralatan  pada pekerjaan  Lapis  Aus  ( AC-WC )  dengan metode  analisa  SNI  2016  dapat  dilihat pada  Tabel  21  dan  Tabel  22. Perhitungan  harga  satuan  bahan,  upah dan  peralatan  pada  pekerjaan  Lapis Aus  ( AC-WC )  dengan  metode  Bina Marga  2020  dapat  dilihat  pada  Tabel
23  dan  Tabel  24.  Hasil  perhitungan prosentase  perbandingan  selisih  harga satuan  pekerjaan  laston  lapis  aus  ( AC- WC ) dapat dilihat pada Tabel 25. Hasil perhitungan  perbandingan  rasio  harga antara analisa SNI 2016 dengan analisa Bina  Marga  2020  dapat  dilihat  pada Tabel 26.
Tabel 21. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien  Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,2978 152.874,38 45.525,99 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3523 166.811,57 58.767,72 3 Semen (M05) kg 9,8700 550,00 5.428,50 4 Aspal (M10) kg 62,8300 6.400,00 402.112,00 Sub Jumlah I 511.834,21 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 4.657,31 935,19 2 Mandor (L03) jam 0,0201 7.281,29 146,35 Sub Jumlah II 1.081,54 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0108 253.964,94 2.742,82 2 AMP E01 jam 0,0201 4.818.593,08 96.853,72 3 Genset E12 jam 0,0201 277.104,99 5.569,81 4 Dump Truck E08 jam 0,3698 212.812,53 78.698,07 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0137 820.779,19 11.244,67
6 Tandem Roller E17 jam 0,0135 379.339,78 5.121,09 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0058 335.448,22 1.945,60 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 202.175,79 Sub Jumlah (I+II+III) 715.091,54
Tabel 22. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu dengan Analisa SNI 2016 No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,2978 152.874,38 45.525,99 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,3523 166.811,57 58.767,72 3 Semen (M05) kg 9,8700 550,00 5.428,50 4 Aspal (M10) kg 62,8300 6.400,00 402.112,00 Sub Jumlah I 511.834,21 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 4.657,31 935,19 2 Mandor (L03) jam 0,0201 7.281,29 146,35 Sub Jumlah II 1.081,54 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0108 253.964,94 2.742,82 2 AMP E01 jam 0,0201 4.818.593,08 96.853,72 3 Genset E12 jam 0,0201 277.104,99 5.569,81 4 Dump Truck E08 jam 0,3698 212.812,53 78.698,07 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0137 820.779,19 11.244,67 6 Tandem Roller E17 jam 0,0135 379.339,78 5.121,09 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0058 335.448,22 1.945,60 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 202.175,79 Sub Jumlah (I+II+III) 715.091,54
Tabel 23. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien  Harga Satuan Jumlah Harga I Bahan
1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3206 232.000,00 74.379,20 2 Lolos Screen 2 ukuran (0-5) m 3 0,4193 212.000,00 88.891,60 3 Semen (M05) kg 9,6820 5.115,00 49.523,43 4 Aspal (M10) kg 62,8300 11.000,00 691.130,00 Sub Jumlah I 903.924,23 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 10.714,29 2.151,43 2 Mandor (L03) jam 0,0201 14.285,71 287,14 Sub Jumlah II 2.438,57 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0048 430.552,00 2.066,65 2 AMP E01 jam 0,0201 5.590.400,00 112.367,04 3 Genset E12 jam 0,0201 358.900,00 7.213,89 4 Dump Truck E08 jam 0,0723 253.800,00 18.349,74 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0125 300.149,00 3.751,86 6 Tandem Roller E17 jam 0,0137 233.081,00 3.193,21
7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0059 295.604,00 1.744,06 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 148.686,46 Sub Jumlah (I+II+III) 1.055.049,26
Tabel 24. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu Mastrip dengan Analisa Bina Marga 2020 No. Uraian Satuan Koefisien  Harga Satuan  Jumlah Harga I Bahan 1 Lolos Screen 2 ukuran (9,5 - 19,0) m 3 0,3344 232.000,00 77.580,80 2 Lolos Screen 2 ukuran (0- 5) m 3 0,4302 212.000,00 91.202,40 3 Semen (M05) kg 9,6820 5.115,00 49.523,43 4 Aspal (M10) kg 64,9930 11.000,00 714.923,00 Sub Jumlah I 933.229,63 II Upah/Tenaga Kerja 1 Pekerja (L01) jam 0,2008 10.714,29 2.151,43 2 Mandor (L03) jam 0,0201 14.285,71 287,14 Sub Jumlah II 2.438,57 III Peralatan 1 Wheel Loader E15 jam 0,0049 430.552,00 2.109,70 2 AMP E01 jam 0,0201 5.590.400,00 112.367,04 3 Genset E12 jam 0,0201 358.900,00 7.213,89 4 Dump Truck E08 jam 0,0758 253.800,00 19.238,04 5 Asphalt Finisher E02 jam 0,0125 300.149,00 3.751,86 6 Tandem Roller E17 jam 0,0137 233.081,00 3.193,21 7 P. Tyre Roller E18 jam 0,0059 295.604,00 1.744,06 8 Alat Bantu ls 1,0000 0,00 0,00 Sub Jumlah III 149.617,81 Sub Jumlah (I+II+III) 1.085.286,01
Tabel 25. Prosentase Perbandingan Selisih Harga Satuan Pekerjaan
Laston Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika Jalan Mojoranu Mastrip a.  H. Bahan = = 76,60% b.  H. Upah = =
125,47%
c.  H. Peralatan = = -
26,46%
d.  H. Total =
= 47,54%
a.  H. Bahan = = 83,33%
b.  H. Upah = =
125,47% c.  H. Peralatan =
= -26,00%
d.  H. Total =
= 51,77%
Tabel 26. Perbandingan Rasio Harga Satuan Pekerjaan Laston Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika Jalan Mojoranu Mastrip
a. Harga Bahan = = 1,77 b. Harga Upah = = 2,25 c. Harga Peralatan = = 0,74 d. Harga Total = = 1,48 a. Harga Bahan = = 1,82 b. Harga Upah = = 2,25 c. Harga Peralatan = = 0,74 d. Harga Total = = 1,52 Dari perhitungan di atas diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan rasio harga satuan pekerjaan  Laston  Lapis  Aus  ( AC-WC )
dengan  analisa  SNI  2016  dan  Bina Marga  2020  Jalan  Mojoranu  memiliki selisih  rasio  lebih  besar  dari  Jalan
Dewi Sartika. Hasil perhitungan selisih dan  rasio  perbandingan  indeks  satuan harga  pada  pekerjaan  Lapis  Aus  ( AC- WC )  di  jalan  Dewi  Sartika  dan  Jalan Mojoranu  Mastrip  dapat  dilihat  pada Tabel 27 dan Tabel 28.
Tabel 27. Perbandingan Selisih dan Rasio Harga pada Pekerjaan
Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Dewi Sartika No. Uraian Selisih Indeks SNI 2016 Selisih Indeks Bina Marga Rasio 1 Harga Bahan 511.834,21 903.924,23 1,77 2 Harga Upah 1.081,54 2.438,57 2,25 3 Harga Peralatan 202.175,79 148.686,46 0,74 4 Harga Total 715.091,54 1.055.049,26 1,48
Tabel 28. Perbandingan Selisih dan Rasio Harga pada Pekerjaan
Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu Mastrip No. Uraian Selisih Indeks SNI 2016 Selisih Indeks Bina Marga Rasio 1 Harga Bahan 511.834,21 933.229,63 1,82 2 Harga Upah 1.081,54 2.438,57 2,25 3 Harga Peralatan 202.175,79 149.617,81 0,74 4 Harga Total 715.091,54 1.085.286,01 1,52 Harga  satuan  pekerjaan  Laston
Aspal  Antara  ( AC-BC )  Jalan  Dewi Sartika  diperoleh  hasil  yaitu  harga satuan  bahan  metode  analisa  Bina Marga  2020  lebih  besar  7,63% dibandingkan  dengan  analisa  SNI 2016.  Harga  satuan  upah  analisa  Bina Marga  2020  lebih  besar  103,83% dibandingkan  dengan  analisa  SNI 2016.  Sedangkan  untuk  harga  satuan peralatan lebih kecil 25,68%
dibandingkan analisa SNI 2016. Harga
total  satuan  pekerjaan  analisa  Bina Marga  2020  lebih  besar  1,09% dibandingkan  dengan  analisa  SNI 2016.  Harga  satuan  pekerjaan  Lapis Aus  ( AC-WC )  Jalan  Dewi  Sartika diperoleh  hasil  yaitu  harga  satuan bahan dengan analisa Bina Marga 2020 lebih besar 76,60%, Harga satuan upah lebih  besar  125,47%,  Harga  satuan peralatan lebih kecil 26,46% dan harga total  satuan  pekerjaan  lebih  besar
47,54%  dibandingkan  dengan  analisa SNI 2016.
Harga  satuan  pekerjaan  Laston Aspal Antara ( AC-BC ) Jalan Mojoranu Mastrip  diperoleh  hasil  yaitu  harga satuan  bahan  metode  analisa  Bina Marga  2020  lebih  besar  11,74  %. Harga satuan upah lebih besar 103,85%, Harga satuan  peralatan lebih kecil  25,68%  dan  harga  total  satuan pekerjaan lebih besar 4,38%
dibandingkan  dengan  analisa  SNI 2016.  Harga  satuan  pekerjaan  Lapis Aus ( AC-WC ) Jalan Mojoranu Mastrip diperoleh  hasil  yaitu  harga  satuan bahan  analisa  Bina  Marga  2020  lebih besar 82,33%, harga satuan upah lebih besar  125,47%,  harga  satuan  peralatan lebih  kecil  26,00%  dan  harga  total satuan  pekerjaan  lebih  besar  51,77% dibandingkan  dengan  analisa  SNI 2016.
Rasio perbandingan
harga satuan  pekerjaan  Laston  Aspal  Antara ( AC-BC )  Jalan  Dewi  Sartika  diperoleh hasil  bahwa  rasio  perbandingan  harga satuan  bahan  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 1,08. Rasio  perbandingan harga satuan upah  SNI  2016  lebih  kecil  daripada Bina  Marga  2020  sebesar  2,04.  Rasio perbandingan  harga  satuan  peralatan SNI  2016  lebih  besar  daripada  Bina Marga  2020  sebesar  0,74.  Rasio perbandingan harga total satuan pekerjaan  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  sebesar  1,01. Rasio  perbandingan  harga  satuan pekerjaan  Lapis  Aus  ( AC-WC )  Jalan Dewi  Sartika  diperoleh  hasil  bahwa rasio perbandingan harga satuan bahan
SNI  2016  lebih  kecil  daripada  Bina Marga 2020 sebesar 1,77.
Rasio perbandingan harga satuan  upah  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 2,25. Rasio  perbandingan harga satuan peralatan  SNI  2016  lebih  besar daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 0,74.  Rasio  perbandingan  harga  total satuan  pekerjaan  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 1,48. Rasio  perbandingan harga satuan pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC ) Jalan Mojoranu Mastrip  diperoleh hasil  bahwa  rasio  perbandingan  harga satuan  bahan  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 1,12. Rasio  perbandingan harga satuan upah  SNI  2016  lebih  kecil  daripada Bina  Marga  2020  sebesar  2,04.  Rasio perbandingan  harga  satuan  peralatan SNI  2016  lebih  besar  daripada  Bina Marga 2020 sebesar 0,74.
Rasio  perbandingan  harga  total satuan  pekerjaan  SNI  2016  lebih  kecil daripada  Bina  Marga  2020  sebesar 1,04. Rasio  perbandingan harga satuan pekerjaan  Lapis  Aus  ( AC-WC )  Jalan Mojoranu  Mastrip  diperoleh  hasil bahwa rasio perbandingan harga satuan bahan  SNI  2016  lebih  kecil  daripada Bina  Marga  2020  sebesar  1,82.  Rasio perbandingan  harga  satuan  upah  SNI 2016  lebih  kecil  daripada  Bina  Marga 2020 sebesar 2,25. Rasio perbandingan harga  satuan  peralatan  SNI  2016  lebih besar  daripada  Bina  Marga  2020 sebesar  0,74.  Rasio  perbandingan harga  total  satuan  pekerjaan  SNI  2016 lebih  kecil  daripada  Bina  Marga  2020 sebesar 1,52.

## SIMPULAN
Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  pada pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  dan  Lapis  Aus  ( AC-WC )  di  Jalan
Dewi  Sartika  dan  Jalan  Mojoranu Mastrip,  Kabupaten  Bojonegoro  tidak
ada perbedaan. Namun, setiap komponen  pendukung  pada  pekerjaan Laston  Aspal  Antara  ( AC-BC )  dan Lapis Aus ( AC-WC ) memiliki
perbedaan  selisih  dan  rasio.  Pada pekerjaan  Laston  Aspal  Antara  ( AC- BC )  dengan  metode  Bina  Marga  2020 memiliki selisih lebih besar
dibandingkan dengan analisa SNI 2016 yaitu  1,09%  untuk  Jalan  Dewi  Sartika dan  4,38%  untuk  Jalan  Mojoranu Mastrip.  Sedangkan  pada  pekerjaan Lapis  Aus  ( AC-WC )  dengan  metode Bina  Marga  2020  memiliki  selisih lebih  besar  dibandingkan  dengan analisa  SNI  2016  yaitu  47,54%  untuk Jalan  Dewi  Sartika  dan  51,77%  untuk Jalan Mojoranu Mastrip.
Rasio perbandingan harga
satuan  pekerjaan  antara  Analisa  Bina Marga  2020  dan  Analisa  SNI  2016 pada  pekerjaan  Laston  Aspal  Antara ( AC-BC )  dengan  metode  Bina  Marga 2020 memiliki selisih rasio lebih besar dibandingkan dengan analisa SNI 2016 yaitu  1,01  untuk  Jalan  Dewi  Sartika dan  1,04  untuk  Jalan  Mojoranu Mastrip.  Sedangkan  pada  pekerjaan Lapis  Aus  ( AC-WC )  dengan  metode Bina  Marga  2020  memiliki  selisih rasio  lebih  besar  dibandingkan  dengan analisa  SNI  2016  yaitu  1,48  untuk Jalan  Dewi  Sartika  dan  1,52  untuk Jalan  Mojoranu  Mastrip.  Berdasarkan hasil  perbedaan  selisih  dan  rasio tersebut, komponen yang paling efisien
adalah  pekerja  dan  mandor  sebagai komponen  utama  dalam  sub  bagian upah/tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Alami, Nurmansyah, dkk., 2021,
“Studi  Komparasi  Perbandingan Rencana  Anggaran  Biaya  Antara
Metode  Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan  (AHSP)  Dan  Standar Nasional Indonesia (SNI).” Jurnal  Ilmu  Teknik  Sipil  Surya Beton ,  vol.  5,  no.  1,  2021,  pp.
10–19
Khasanah, Faulidatul, dan Sugeng Dwi
Hartantyo,  2016,  “Analisa  Biaya Bangunan  Pekerjaan  Konstruksi Baja Menggunakan Metode HSPK Dan SNI.” CIVILLa  Vol  . 1  No.  2  September  2016 ,  vol.  1, no. 2, 2016 Mawardi, Edi, 2022, Analisa Perbandingan  Anggaran  Biaya Dengan  Menggunakan .  no.  2,
2022, pp. 123–35
Nurhamdi,  Muh  Qadri,  dan  Ikhsan,
2022,    “Analisa  Perbandingan Estimasi Anggaran Biaya Antara
Metode AHSP SNI 2016 Dengan Metode Perhitungan Kontraktor ( Studi  Kasus  Proyek  Canal  Wall
Strengthening Sorowako Kabupaten Luwu Timur ) Comparison  Analysis  of  Budget Estimation  Between  The  2016 AHSP  SNI.” Journal  of  Applied Civil and Environmental Engineering ,  vol.  2,  no.  1,  2022, pp. 62–70 Permadi,  Aditya,  2018,  “Analisis Estimasi Biaya Konstruksi Menggunakan  Analisis  Harga
Satuan  Pekerjaan  2013  Dan 2016.” Jurnal  Teknika ,  vol.  2,
no. 1, 2018, pp. 1–12 Ratag,  Kezia  Aprilia,  dkk,  2021, “Perbandingan Rencana Anggaran  Biaya  Antara  Metode SNI Dengan Metode AHSP Pada Proyek Gedung Pendidikan Fakultas Teknik.” Tekno , vol. 19, no. 79, 2021, pp. 299–305
Siburian,  David  P.,  dkk.,  2017,
Analisis  Perbandingan  Estimasi
Biaya Menggunakan Metode SNI 2017  Dan  ASHP  2016  (Studi Kasus :  Proyek  Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Universitas Palangka Raya) . 2017, pp. 138–43 Siregar,  Habibi  Khairul  Anwar  dkk., 2022, Analisa Perbandingan Nilai  Harga  Satuan  Pekerjaan (AHSP)  Dengan  Nilai  Harga Standar Nasional Indonesia (SNI) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan .  no.  1,  2022, pp. 60–70 Triana,  Devita,  dkk.,  2018, Analisis Perbandingan Harga Satuan Antara  Metode  Analisa  Harga Satuan Pekerjaan Spesifikasi 2018  Dan  Lapangan  Untuk Pekerjaan  Peningkatan  Jalan
Paket  2  Ruas  Jalan  AMD Manunggal  Banjarmasin .  2022, pp. 2018–20