## Kajian teknis sistem penirisan pada join pit PT BMB Blok Dua dengan PT Berkat Murah Rejeki, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan
Technical study of drainage system at join pit PT BMB Blok Dua With PT Berkat Murah Rejeki, Binuang District, Tapin Regency, South Kalimantan Province
Yessintya Tambunan*, Eko Santoso, Yuniar Siska Novianti Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jalan Jenderal Achmad Yani KM 35.5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia, Kode Pos 70714 e-mail: *1610813120009@mhs.ulm.ac.id , eko@ulm.ac.id, yuniar@ulm.ac.id
ABSTRAK Pada bulan Maret 2020 PT Binuang Mitra Bersama (PT BMB) membeli IUP PT Berkat Murah Rejeki (PT BMR) yang memiliki 1 pit yaitu pit BMR. Pada masa peralihan IUP, air di dalam pit tidak dikendalikan dengan baik sehingga terdapat genangan air dalam volume besar. Target penelitian ini yaitu mengeluarkan air dari pit BMR dan menentukan jumlah dan lama waktu pemompaan untuk dapat melakukan kegiatan penambangan. Pada pengolahan data dan analisis data dibantu perangkat lunak seperti Microsolft Office Word , Microsolft Office Excell, ArcGis, minescape, Surfer . Penentuan catchment area diperoleh dengan menggunkan software surfer dan volume air dihitung menggunkan minescape dengan memasukkan data elevasi muka air yang sudah diukur menggunakan total station . Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh jumlah kebutuhan dan lama waktu pemompaan. Jika menggungkan 2 unit pompa maka waktu pemompaan selama 181 hari, jika menggungkan 3 unit pompa maka waktu pemompaan selama 55 hari, jika menggungkan 4 unit pompa maka waktu pemompaan selama 34 hari. Untuk mencapai target perusahaan maka jumlah pompa yang direkomendasikan adalah 3 unit pompa dengan waktu pemompaan 55 hari. Dan pada kondisi aktual, kapasitas settling pond yang tersedia tidak mencukupi sehingga perlu memperbesar kapasitas settling pond menjadi 260.700 m 3 .
Kata-kata kunci : curah hujan; daerah tangkapan hujan; penirisan; kolam pengendapan.
ABSTRACT In March 2020 PT Binuang Mitra Bersama (PT BMB) purchased the IUP of PT Berkat Murah Rejeki (PT BMR) which has 1 pit, namely the BMR pit. During the IUP transition period, the water in the pit was not properly controlled so there was a large volume of standing water. The target of this research is to remove water from the BMR pit and determine the amount and duration of pumping to be able to carry out mining activities. Data processing and data analysis are assisted by software such as Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ArcGis, Minescape, Surfer. Determination of the catchment area is obtained using surfer software and the volume of water is calculated using the minescape by entering the water level elevation data that has been measured using the total station. Based on the results of data processing, it is obtained the number of needs and the duration of pumping. If you combine 2 pump units, the pumping time is 181 days, if you combine 3 pump units, then the pumping time is 55 days, if you combine 4 pumps, the pumping time is 34 days. To achieve the company's target, the recommended number of pumps is 3 pump units with a pumping time of 55 days. And in actual conditions, the available settling pond capacity is insufficient, so it is necessary to increase the settling pond capacity to 260,700 m3.
Keywords : rainfall; catchment area; draining; settling pond.

## PENDAHULUAN
PT  Binuang  Mitra  Bersama  (BMB)  adalah perusahaan  pertambangan yang menerapkan  sistem tambang terbuka (open pit ) dalam melakukan kegiatan penambangannya. PT Binuang  Mitra  Bersama  (BMB) memiliki  wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan yang dibagi menjadi 3 blok, yaitu PT BMB Blok Satu, Blok Dua, Blok Tiga. PT BMB Blok Satu memiliki luas  wilayah 539,85 Ha, PT BMB Blok Dua memiliki luas wilayah  2.280,44 Ha, PT BMB Blok Tiga memiliki luas IUP sebesar 157,20 Ha.
Pada bulan Maret 2020 PT Binuang Mitra Bersama  (BMB) membeli IUP PT Bumi Berkat Rejeki (PT BMR) dengan  luas sebesar 543,10 Ha yang selanjutnya disebut sebagai Blok Empat. PT Bumi Berkat
Rejeki (PT BMR) memiliki 1 pit yaitu pit BMR. Pada masa transisi pada bulan Maret –  Agustus 2020 air di dalam pit BMR tidak dikendalikan dengan baik sehingga  terdapat volume air dalam jumlah besar. Air di dalam pit BMR tersebut  harus  dikeluarkan  agar  dapat  melakukan  kegiatan penambangan.
Target pada sistem penyaliran yang dilakukan pada PT  Binuang  Mitra  Bersama  (BMB)  yaitu mengeluarkan air yang pada pit BMR menuju settling pond dengan menggunakan pompa. Tujuan penelitian ini untuk mengeluarkan air yang ada pada pit BMR,  menentukan jumlah  dan  lama  pemompaan  serta  merekomendasi dimensi settling pond untuk menampung air dari pit BMR sebelum dialirkan ke sungai.

## METODOLOGI
1. Tahap Kegiatan Penelitian
a. Tahap Persiapan, dilakukan penyusunan usulan tugas akhir,  studi  literatur  daerah  penelitian  dan  studi pustaka  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Sasaran utama studi pendahuluan ini adalah gambaran umum daerah penelitian.
b. Tahap  Pengumpulan  Data,  dimana  data  diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan (data primer) dan literatur-  literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (data sekunder). Pengambilan data tergantung dari jenis  data  yang  dibutuhkan, yaitu:
1) Data Primer, yaitu Elevasi muka air
2) Data Sekunder, yaitu Tinjauan umum perusahaan, Peta Topografi, Spesifikasi pompa, Data curah hujan 6 tahun.
c. Tahap Pengolahan Data. Dari hasil pengumpulan data yang  telah  didapatkan  dan  data  dari  hasil  survey  di lokasi penambangan akan didapat data-data yang akan disusun  secara  sistematis  dan  bisa  digunakan  sebagai bahan Perhitungan.
d. Analisa Data dan Pembahasan, Perhitungan dilakukan terhadap  hasil  pengolahan  data  kemudian  analisa pembahasan  dilakukan  dengan  cara  mengkorelasikan hasil pengolahan data dengan masalah yang diteliti.
e. Pengambilan Kesimpulan dan Saran. Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dari  penelitian yang dilakukan dan selanjutnya memberikan saran  agar  menurunnya tingkat kecelakaan.
Hasil  data keseluruhan dirangkum ke dalam laporan  tertulis  untuk  dipertanggungjawabkan  dalam bentuk laporan penelitian tugas akhir.
2. Instrumen dan Pengumpulan Data
a. Instrumen Instrumen disini menjelaskan tentang semua perangkat  yang  digunakan  dalam  penelitian  tugas  akhir ini. Adapun instrument tersebut antara lain:
1) Kamera  Digital,  digunakan  untuk  mengambil  foto yang merupakan dokumentasi penelitian.
2) Notebook /Laptop,  digunakan  untuk  pembuatan laporan,  pengolahan  dan  analisa  data  (dibantu perangkat  lunak,  seperti: Microsolft  Office  Word , Microsolft Office Excell, ArcGis, minescape, Surfer ), serta media penyimpanan data-data penelitian.
3) Buku  Catatan  dan  Perangkat  Tulis,  digunakan sebagai perangkat tulis menulis dalam bentuk catatan lapangan.
b. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:
1) Observasi  Lapangan,  dilakukan  dengan  cara peninjauan  lapangan  untuk  melakukan  pengamatan secara  langsung  terhadap  situasi,  kondisi  dan aktivitas di lokasi penelitian.
2) Studi Literatur, dilakukan dengan cara pengumpulan sumber  informasi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan
penelitian  dan  bersumber dari referensi pihak perusahaan yang berhubungan  dengan  masalah yang dihadapi.
3) Wawancara,  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab langsung  terhadap personal (manusia) dari pihak perusahaan dengan  kegiatan  penelitian  dan  masalah yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perhitungan curah Hujan Rencana
Data curah hujan yang diperoleh adalah data curah hujan bulanan selama 6 tahun yaitu tahun 2015-2020. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  menggambil  30  data terbesar  (partial  duration  series)  kemudian  diurutkan  dari terbesar ke terkecil. Kemudian dalam melakukan penentuan curah hujan rencana digunakan metode Gumbel .
2. Perhitungan Intensitas Hujan Dalam  melakukan  menentukan  intensitas  hujan digunakan  metode monnobe. Dari  perhitungan  diperoleh intensitas hujan sebesar 49,67 mm.
3. Penentuan Catchment Area Penentuan catchment  area dilakukan  berdasarkan pertimbangan aliran air dari elevasi tertinggi dan elevasi tertinggi  karena air bersifat mengalir dari tempat tinggi menuju tempat  rendah.     Penentuan    nilai catchment area berdasarkan  data topografi dengan menggunakan software surfer 5.7 untuk  mengetahui aliran air yang kemudian diolah di software arcgis untuk mengetahui luas area. Dari hasil pengukuran di peroleh luas catchment area yaitu sebesar 46,87 Ha.
4. Perhitungan Air Limpasan Perhitungan  air  limpasan  dihitung  dengan menggunakan  persamaan  rasional.  Diketahui  koefisien yaitu  0,9, intensitas  hujan  sebesar  49,67  (mm/jam),  luas daerah tangkapan hujan sebesar 0,475151(km 2 ), sehingga diperoleh air limpasan sebesar 21.647,91(m 3 /Jam).
5. Perhitungan Pompa
1. Volume Air Volume air diperoleh dengan melakukan pengukuran  muka  air  dengan  alat  total  station  yang kemudian di olah di minescape.
2. Kebutuhan Pompa dan Waktu Pemompaan Kebutuhan  dan  waktu  pompa  diperoleh  dengan simulasi penambahan pompa dimana untuk total keseluruhan air yang masuk dalam pit sebesar 1.057.777,74 m 3 /  Hari  dan  kapasitas main pompa  680 m 3 / Jam  yang dilakukan di excel.
6. Rancangan Dimesi Kolam Pengendapan Pembuatan kolam pengendapan lumpur bertujuan untuk mengendapkan lumpur-lumpur atau material padatan yang  bercampur dengan air limpasan yang disebabkan adanya aktivitas penambangan.
Dari kapasitas settling pond yang sudah ada belum  cukup  untuk menampung air yang masuk sehingga diperlukan  penambahan  kapasitas  settling  pond  menjadi lebih besar.
Gambar-1. Catchment area Pit BMR Di Lapangan
Gambar-2. Catchment area Pit BMR Melalui Surfer Tabel-1. Curah Hujan Rencana Periode 2,5,10,20 Tahun T (Tahun) Yt Kt Xt 2 0,36 -0,10 106,43 5 1,49 1,08 143,28 10 2,25 1,83 166,47 20 2,97 2,55 188,70 Tabel-2. Intensitas Curah Hujan Menit/Tahun 2 5 10 20 5 193,40  260,37  302,49  342,90 15 92,98  125,17  145,42  164,85 30 58,57 78,85 91,61 103,85 60 36,89 49,67 57,712 65,42 120 23,24 31,29 36,35 41,21 Tabel-3. Elevasi dan Volume Air No Tanggal Elevasi Volume 1  19/09/2020  -20,00  1.039.573,61 2  22/10/2020  -18,90  1.167.595,26 3  03/11/2020  -19,55  1.093.517,38 4  07/11/2020  -19,10  1.144.602,30 5  09/11/2020  -19,50  1.099.153,10 6  13/11/2020 -20,4 999.952,22 7  15/11/2020 -20,1 1.032.368,60 Tabel-4. Jumlah dan Waktu Pemompaan Main Pompa (Unit) Waktu (Hari) 1 ~ 2 181 3 55 4 34
Tabel 5. Dimensi Settling pond Aktual Panjang Kolam (m) Lebar Kolam (m) Luas (m 2 ) Kedalaman (m) Kapasitas m^3) 120 67 8040,00 4 32.160 151 71 10721,00 4 42.884 109 58 6322,00 4 25.288 81 59 4779,00 4 19.116 63 54 3402,00 4 13.608 133.056 Tabel 6. Perhitungan Kapasitas Settling pond Debit Pompa 680 m 3 /jam Jumlah Pompa 3 Unit Flowrate BMR 48.960 m 3 /hari 195.840 4 Hari Catchment Area Disposal 100,34 Ha 1.003.400,00 m 2 Durasi Hujan 0,35 jam (min) Run Off 44.890,87 m 3 /jam 62.847,22 m 3 / 4 Hari Total Air yang masuk 258.687,22 m 3 /4hari Kapasitas Tiap Kolam 51.737,44 4 hari 5 kolam Tabel 7. Rancangan Dimensi Kolam Pengendapan Panjang Kolam (m) Lebar Kolam (m) Luas Kedalaman (m) Kapasitas ( m 3 ) 110 79 8690,00 6 52.140 110 79 8690,00 6 52.140 110 79 8690,00 6 52.140 110 79 8690,00 6 52.140 110 79 8690,00 6 52.140 260.700

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kegiatan  penelitian  tugas  akhir yang  dilakukan oleh penyusun selama  berada  di PT Binuang Mitra Bersama, dapat diambil kesimpulan :
1. Debit air limpasan pada join pit PT BMB Blok Dua Dengan  PT  Berkat  Murah  Rejeki  yaitu  21.647,91 m 3 /Hari
2. Catchment  area diperoleh  berdasarkan  pengamatan dilapangan dan dihitung menggunakan software surfer diperoleh catchment area sebesar 468.700,00 m 2 .
3. Berdasarkan  hasil  perhitungan  pompa,  jika menggunakan 1 unit main pompa Multiflow DND 200 dan 1 pompa water fill tidak efektif karena jumlah air masuk ke dalam pit lebih banyak dari pada air yang keluar pit . Jika menggunakan 2 unit pompa main pompa Multiflow DND 200 dan 1 pompa water fill maka waktu pemompaan selama 181 Hari. Apabila menggunakan 3 main pompa Multiflow DND 200 dan 1 pompa water fill dengan lama pemompaan selama 55 Hari. Dan apabila menggunkan 4 main pompa Multiflow DND 200 dan 1 pompa water fill dengan lama pemompaan selama 34
Hari.
4. Kapasitas settling pond yang tersedia tidak mencukupi  untuk  menampung  air  yang  masuk sehingga  perlu  penambahan  kapasitas  menjadi 260.700 m 2 dengan dimensi panjang kolam 110 m, lebar 79 m dan kedalaman 6 m.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  pada penelitian di PT Binuang Mitra Bersama yaitu sebagai berikut:
1. Berdasarkan  perhitungan  volume  air  dan  kapasitas pompa, peneliti merekomendasikan menggunakan 3 unit main pompa dan 1 unit water fill selama 55 Hari untuk mencapai target perusahaan.
2. Untuk pengontrolan volume air sebaiknya dilakukan pengukuran  yang  terjadwal  dengan  baik  serta dilakukan pengawasan pada saat pengukuran.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada PT  Binuang  Mitra Bersama  Group  yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di PT BMB dan juga terima kasih kepada Bapak Eko Santoso,  S.T., M.T. dan Ibu Yuniar Siska Novianti, S.T., M.T. sebagai  dosen pembimbing  yang  sudah memberikan  arahan  dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alfarisi,  M.  2016. Laporan  Kerja  Praktek  di  PT Darma Henwa Tbk . Kalimantan Selatan. Hal 3-11 – 3-16.
[2] Anonim.  2014.  Pedoman  Praktikum  RSDAL  II FTTM  ITB.  Fakultas  Teknik  Pertambangan  dan Perminyakan ITB. Bandung.
[3] Anonim. 2020. Total Suspended Solid. https://environmentalchemistry.wordpress.com/2012/ 01/11/total-suspended-solid-tss-2/. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.31 WITA. [4] Budiarto. 1997. Sistem Penirisan Tambang, Jurusan Teknik  Pertambangn,  Fakultas  Teknologi Mineral,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Yogyakarta. [5] Kamiana, I Made. 2010. Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air . Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 15 dan Hal 15-43.
[6] Khusairi, Arif Rahmat. 2017. Kajian Teknis Sitem Penyaliran  Tambang  pada  Tambang  Terbuka Batubara PT Nusa Alam Lestari, Kenagarian Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Bina Tambang. Vol. 3 No.3.
[7] Nurhakim.  2005.  Draft  Bahan  Kuliah  Tambang Terbuka.  Program  Studi  Teknik  Pertambangan  FT ULM. Banjarbaru.
[8] Schultzs. 2007. The Hydrologic Cycle. http:www.buffer.forestry.iastate.edu/photogallery/illu strations/image/hydrologic-cycle.jpg.  Diakses  pada tanggal 1 Februari 2020.
[9] Suripin.  2003.  Sistem  Drainase  Perkotaan  yang Berkelanjutan. Andi : Semarang.
[10] Suripin.  2004. Sistem  Drainase  Perkotaan  yang Berkelanjutan . Andi. Yogyakarta.
[11] Suwandhi.  2004.  Perencanaan  Sistem  Penyaliran Tambang.  Diklat  Perencanaan  Tambang  Terbuka. UNISBA.
[12] Suyono  dan  Takeda.  1980. Hidrologi  Untuk Pengairan . Pradnya Paramitha. Jakarta.