www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 1, Januari 2022

## Tersedia Online di
http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/i ndex.php/Riset_Konseptual
Sejarah Artikel
Diterima pada : 24-01-2022 Disetuji pada : 30-01-2022 Dipublikasikan pada : 31-01-2022
Kata Kunci:
Analisis Perbandingan, Bata Merah dan Batako, Biaya dan Waktu, Pemasangan Dinding DOI:
http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i1.483

## Analisis Perbandingan Biaya danWaktu Pemasangan
Dinding Batu Bata Merah dan Batako Pada Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur
1 Muhammad Nur Rochim, 2 Rahayu Isnin Astuti, S.T., M.T, 3 Risma Dwi Atmajayani, S.Pd., M.S.C, 4 Yuniar Alam, S.Pd., M.Si.
1,2,3,4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Blitar, Indonesia Email: 1 rochim208@gmail.com, 2 ayurahayuisnin@gmail.com , 3rismadwiatmaja@gmail.com , 4 Yuniar.alam08@gmail.com
Abstrak: Perkembangan  teknologi  pada  era industri  4.0  mulai  digalakkan  kembali,  terutama dalam  bidang  rekayasa  teknik  sipil  dan  juga dalam  bidang  konstruksi.  Struktur  bangunan yang  memiliki  peranan  penting  dalam  sebuah konstruksi  adalah  dinding.  Dinding  berperan sebagai  pemisah  antar  ruang.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Kecamatan  Wates  Kabupaten Blitar  Jawa  Timur  yang  dilakukan  selama  130 hari  terhitung  sejak  tanggal  13  Mei  sampai  19 September  2020.  Adapun  tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang waktu dan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  melakukan pemasangan dinding dengan batu bata merah dan batako  dalam  proyek  pembangunan  gedung KUA.  Metode  dalam  penelitian  ini  yaitu deskrptif kualitatif.  Sedangkan analisis data didapatkan dari hasil melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Dari    hasil  penelitian  ini  didapatkan  bahwa  analisa  harga  satuan  pekerjaan  dinding menggunakan bata merah yaitu Rp. 59.502,00 dengan waktu pemasangan dinding per m 2 00:28:42 menit, plesteran  00:27.40  menit  dan  pemasangan  untuk  teras  00:26:25  menit.  Sedangkan  untuk  batako  Rp.  65. 764.00  dengan  waktu  pemasangan  dinding  per  m 2 00:24:42  menit,  plesteran  00:21.33  menit  dan pemasangan untuk teras 00:20:23 menit.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, telah muncul berbagai macam bahan material yang digunakan untuk mendukung  pembangunan  di  berbagai  sector.  Hal  ini  menciptakan  persaingan produsen  barang.  Dengan  adanya  berbagai  macam  bahan  material  bangunan  acap kali membuat para kontraktor atau pemilik bangunan harus bisa memilih dan memilah bahan  yang  berkualitas  dan  bermutu  tinggi.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan sebuah bangunan yang telah diimpikan.
Berbagai  macam  bahan  material  yang  digunakan  dalam  membangun  sebuah bangunan  khususnya  pada  pekerjaan  pemasangan  dinding,  beberapa  penelitian terdahulu  yang  mengkaji  mengenai  pemasangan  dinding  menggunakan  batu  bata merah  dan  batako  seperti;  di  mana  dengan  kita  mengetahui  titik  kelebihan  dari  bata merah maka dapat memudahkan dalam pemilihan dan pemasangan bata merah pada sebuah  proyek  (Aziarti,  2008),  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk memperpendek  waktu  dalam  menyelesaikan  suatu  proyek  adalah  dengan menggunakan metode cut set system dan penyesuaian sumber daya (Putra, 2015). Berdasarkan  penelitian  terdahulu  di  atas,  maka  pada  proyek  pembangunan gedung  KUA  di  Kecamatan  Wates  Kabupaten  Blitar  Jawa  Timur  yang  dikerjakan peneliti  khususunya  pada  pemasangan  dinding,  menggunakan  batu  bata  merah  dan
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 1, Januari 2022
batako. Penggunaan batu bata merah dan batako sebagai bahan pengisi dinding pada proyek pembangunan gedung KUA di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur dilakukan karena bahan tersebut sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga masyarakat sekitar,  tentunya  dengan  berbagai  kelebihan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  dalam  hal kualitas, ukuran, kenyamanan serta biaya dalam pembangunannya. Kecamatan Wates merupakan  salah  satu  kecamatan  bagian  selatan  dari  Kabupaten  Blitar  yang notabenenya  memiliki  kontur  tanah  berbeda  dengan  daerah  lainnya.  Kontur  tanah  di Kecamatan  Wates  ini  sedikit  gersang  sehingga  membutuhkan  penanganan  khusus dalam melakukan pembangunan konstruksi gedung atau rumah tinggal di sana.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  fokus  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  analisis perbandingan  biaya  dan  waktu  dalam  pekerjaan  pemasangan  dinding  menggunakan dinding  batu  bata  merah  dan  batako.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  waktu  yang  dibutuhkan  dan  banyaknya  biaya  yang  dikeluarkan  dalam melakukan  pekerjaan  pemasangan  batu  bata  merah  dan  batako  pada  pembangunan gedung KUA di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur.

## METODE
Nama proyek pada penelitian ini yaitu Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (SBSN) Seksi Bimbingan  Masyarakat  Islam  Tahun  Anggaran  2020.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kecamatan  Wates  Kabupaten  Blitar  Jawa  Timur.  Waktu  pelaksanaan  penelitian dilakukan selama 130 hari terhitung sejak tanggal 13 Mei sampai 19 September 2020.
Adapun  metode  yang  digunakan  peneliti  adalah  deskriptif  kualitatif.  Dalam penelitian  ini  hasil  temuan  penelitian  tidak  didapat  melalui  perhitungan  statistik  atau angka.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  diperlukan  analisis  data.  Analisis  data  adalah kegiatan  untuk  mencari  dan  menyusun  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan dokumentasi secara sistematis.  (Sugiono, 2013). Langkah-langkah analisis data yang peneliti  lakukan  yaitu  dengan  mereduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah didapatkan.
Berikut adalah gambar 1 alir penelitian yang dilakukan peneliti.

## Gambar 1: alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  melakukan  analisa  perbandingan  biaya  dan  waktu pemasangan  dinding  batu  bata  merah  dan  batako  pada  pembangunan  gedung  KUA  di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur, dengan data sebagaai berikut:
Perhitungan  produktivitas  pemasangan  dinding  dilakukan  di  lantai  1  pada proyek  pembangunan  gedung  KUA  dengan  menggunakan  metode  pencatatan  harian ( daily  record  sheet )  (Dharmayanti,  2016).  Adapun  perhitungan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pada  pemasangan  dinding  menggunakan batu bata merah  secara keseluruhan membutuhkan biaya sebesar Rp. 83,774,848.84 dengan  waktu  pemasangan  dinding  per  m 2 00:28:42  menit,  plesteran  00:27.40  menit dan pemasangan untukteras 00:26:25 menit.

## Tabel 3 Pemasangan Batako
Pekerjaan Sat No. Analisa Vol. Harga Sat. (Rp) Jumlah Harga (Rp) Waktu pekerjaan Menit Jam Pemasang an Dinding batako (35x15x10 cm) 1 pc:4 ps M 2 SNI OL.II.2 487.55 Rp 98,630.0 0 Rp 48,086,928.2 8 00:24:42 0,41 Plesteran Tebal 15 mm dan Acian M 2 SNI VII.A.4.4.2. 5 910.82 Rp 42,477.8 0 Rp 38,689,731.7 4 00:21.33 0,36 Pemasang an Bata Utk. Teras M 2 SNI OL.II.2 17.88 Rp 98,630.0 0 Rp 1,763,356.46 00:20:00 0,33
Sub total Rp       88,540,016.48
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  pada  pemasangan  dinding  menggunakan batako  jumlah  biaya  yang  dibutuhkan  secara  keseluruhan  adalah  Rp.  88,540,016.48 dengan  waktu  pemasangan  dinding  per  m 2 00:24:42  menit,  plesteran  00:21.33  menit dan pemasangan untuk teras 00:20:23 menit.
Analisa  harga  satuan  pekerjaan  (AHS-SNI)  merupakan  pedoman  baku  alat untuk  menghitung  standar  harga  satuan  pekerjaan  konstruksi  (Dharmayanti,  2016). Alat  yang  digunakan  dalam  pemasangan  dinding  yaitu  cangkul,  sekop,  gerobak dorong,  alat  ukur,  timba,  dan dump  truck .  Seddangkan  untuk  bahannya  batu  bata merah dengan dimensi 20 cm x 11 cm x 5 cm, batako berdimensi 35 cm x 15 cm x10 cm pasir, semen (pc), dan air.
www.journal.unublitar.ac.id/jp E-ISSN: 2598-2877, P-ISSN: 2598-5175 Vol 6 No 1, Januari 2022
Berdasarkan data tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa analisa harga satuan bata merah lebih murah jika dilihat permeternya dalam sekala kecil yaitu Rp. 59.502,00 sedangkan  untuk  batako  Rp.  65.  764.00.  Akan  tetapi,  apabila  dalam  sekala  besar (pembangunan gedung KUA di Kecamatan Wates) maka, material batako paling cocok digunakan  dibandingkan  dengan  batu  bata  merah.  Analisa  data  di  atas, perhitungannya  masih  di  luar  konteks  biaya  pengerjaan  atau  biaya  tukang  dan transportasi.

## PEMBAHASAN Batu Bata Merah
Salah  satu  kebutuhan  material  dalam  pembangunan  sejak  zaman  nenek moyang  hingga  sekarang  adalah  batu  bata.  Batu  bata  merah  merupakan  hasil proses pemanasan dengan suhu tinggi yang berasal dari campuran tanah liat dan air.    yang  dicetak  menggunakan  cetakan,  biasanya  terbuat  dari  kayu  dan dikerjakan  secara  tradisioal.  Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Yayasan  Dana Normalisasi Indonesia dalam (Cahyo, 2016) yang menyatakan bahwa  yarat mutu bata  merah  pejal  menurut  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  No.  15-2094-2000 dalam (Syaelendra, 2012) sebagai berikut:
pemakaian  ini adalah waktu pemasangannya lebih lama dibandingkan dengan material dinding yang lain, batu bata merah mudah terpengaruh oleh suhu, sulit untuk  membuat  pasangan  bata  yang  rapi,  cenderung  lebih  boros  dalam penggunaan  perekat  (semen  dan  pasir),  memiliki  berat  jenis  yang  besar sehingga membebani stuktur penopangnya (Haryadi, 2017).

## A.  Batako
Batu  batako  merupakan  salah  satu  inovasi  baru  dalam  dunia  konstruksi bangunan  dimana  bentuknya  tidak  jauh  berbeda  dengan  bata  yang  lain,  yang membedakan  hanya  pada  bentuk  dan  bahan  yang  digunakan.  Batako  adalah salah satu bagian dari pembuatan bangunan yang terbuat dari campuran air, pasir, agregat  dan  bahan  pendamping  lainnya  yang  diproses  dengan  alat  bantu  cetak atau  mesin  press  tanpa  proses  pembakaran.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh Supribadi  (dalam  skripsi  Anggoro,  2014),  yang  menyatakan  bahwa    syarat  mutu batu batako sebagai berikut;
➢ Tingkat mutu
a)  Tingkat  mutu  I  (A1)  yaitu  batako  yang  digunkan  sebagai salah satu konstruksi bnagunan tanpa dibebani beban serta terlidungi dari pengaruh suhu dan cuaca
b)  Tingkat mutu II (A2) yaitu untuk dinding struktural terlindungi (boleh ada beban)
c)  Tingkat  mutu  III  (B1)  yaitu  batako  yang  digunakan  sebagai salah  satu  konstruksi  bangunan  dengan  memikul  beban pada  penggunaannya  serta  terlindungi  dari  pengaruh  suhu dan cuaca
d)  Tingkat  mutu  IV  (B2)  yaitu  batako  yang  digunakan  sebagai salah  satu  konstruksi  bangunan  yang  tidak  terlindungi  dari pengaruh suhu dan cuaca.
Kelebihan  dari  pemakaian  batako  yaitu  praktis,  mudah,  cepat  dalam proses pemasangannya, dan kuat apabila dalam proses pengadukan dilakukan dengan  komposisi  yang  tepat  dan  bahan  berkulaitas  tinggi.  Sedangkan  untuk kelemahan  dari  pemakaian  batako  yaitu  harga  relatif  mahal,  dinding  akan mudah  berlubang  karena  terdapat  3  lubang  dalam  pencetakan,  kebanyakan batako  mudah  rapuh  dan  retak,  batako  mudah  menyerap  air  sehingga  jika hujan turun akan mudah lembab.

## Estimasi Biaya dan Manajemen Waktu Proyek
Estimasi  biaya  konstruksi  menurut  Istimawan  Dipohusodo  (dalam Dwiyanto, 2020) menyatakan bahwa estimasi adalah usaha untuk menilai melalui analisi  perhitungan  dan  bersadarkan  pada  pengalaman.  Adapun  estimasi  biaya dalam penelitian ini adalah termasuk bahan, dengan rumus:
Sedangkan  aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  manajemen  waktu proyek  yaitu  penjadwalan  proyek,  mengukur,  membuat  laporan  dan  membuat laporan  kemajuan  proyek  serta  laporan  kemajuan  di  lapangan  dengan  rencana menyelesaikan  dampak  yang  timbul  dari  penyelesaian  ( analysis ),  tindakan pembetulan  atau  ( corrective  action ),  dan  memperbaharui  jadwal  ( update schedule ).

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian di KUA di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur, maka dapat ditarik simpulan bahwa:
1.  Biaya  yang  dikeluarkan  adalah  Rp.  83,774,848.84.  Biaya  ini  adalah  biaya keseluruhan pembuatan dinding dengan menggunakan bata merah. Sedangkan untuk  analisa  harga  satuannya  adalah  Rp.  59.502,00  dengan  waktu pemasangan  dinding  per  m 2 00:28:42  menit,  plesteran  00:27.40  menit  dan pemasangan untuk teras 00:26:25 menit.
2.  Biaya  yang  dikeluarkan  dalam  pemasangan  dinding  menggunakan  batako secara keseluruhan adalah Rp. 88,540,016.48. Sedangkan untuk analisa harga satuan  pekerjaan  dinding  menggunakan  batako  Rp.  65.  764.00  dengan  waktu pemasangan  dinding  per  m 2 00:24:42  menit,  plesteran  00:21.33  menit  dan pemasangan untuk teras 00:20:23 menit.

## DAFTAR RUJUKAN
Aini, N. (2020). Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan  Gedung  Workshop  Pembelajaran  Keterampilan  MAN  I Lombok  Tengah. Skripsi  tidak  diterbutkan:  Fakultas  Teknik  Universitas Muhammadiyah Mataram.
Anggoro,  W.  (2014). Karakteristik  Batako  Ringan  Dengan  Campuran  Limbah Styrofoam  Ditinjau  Dari  Densitas,  Kuat  Tekan,  dan  Daya  Serap  Air. Skripsi  tidak  diterbitkan:  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Semarang, Semarang.
Asroni,  A.  (2017). Teori  dan  Desain  Kolom  Fondasi  Balok  "T'  Beton  Bertulang Berdasarkan SNI 2847-2013. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Aziarti, R. (2008). Kekuatan Geser Mekanis Pada Bata Merah Pejal Asal  Cikarang. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok
Cahyo, A. D. (2016). Perbandingan Biaya Dan Waktu Pada Pelaksanaan  Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan Dan Dinding Bata Merah   Dengan Metode Time  Studi. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Teknik   Universitas Jember, Jember.
Dwiyanto,  G.  E.  (2020). Analisis  Estimasi  Biaya  Dengan  Metode  Cost  Significant Model  Pada  Konstruksi  Jembatan  Rangka  Baja  Di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. G.A.P  Chandra  Dharmayanti,  dkk  (2016).  Analisi  Perbandingan  Biaya  dan Waktu  Pekerjaan  Dinding  Menggunakan  Bata  Merah  Dengan  M-Panel. Jurnal Ilmiah  Teknik Sipil , 20 (2), 120. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jits/article/view/30384
Haryadi,  P.  P.  (2017).  Studi  Perbandingan  Biaya  Perm2  Pekerjaan  Pasangan Dinding Bata Ringan Dengan Pasangan Bata Merah. INERSIA , 8 (1), 35   dan 37.
https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/14596
Oetari, F. D. (2016). Evaluasi Waktu Pekerjaan Dengan Menggunakan Metode   Pert
Pada Proyek Pembangunan Asrama LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran). Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Teknik  Universitas  Teuku
Umar Alue Peunyareng, Meulaboh.
Putra,  J.  S.  (2015). Analisa  Perbandingan  Biaya  dan  Waktu  Dalam  Pekerjaan Pemasangan  Dinding  Luar  Gedung  Bertingkat  Dengan  Menggunakan Dinding  Batu  Bata  Merah  dan  Dinding  Bata  Ringan  Pada  Proyek  Gedung KALTIM Post  Tenggarong. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Malang.
Sugiono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,   Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Tommy Syaelendra, E. S. (2012). Analisis Mutu Batu Bata Merah Pejal   Tradisional Di Jakarta Terhadap SNI 15-2094-2000. Jurnal Menara Jurusan  Teknik  Sipil  FT. UNJ , 7 (1), 20-21.
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/menara/article/view/7943 Umar, M. (2018). Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan  Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur. Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas  Sains  dan Teknologi UIN Alauddin, Makassar.
Yunita  A.M.,  dkk.  (2013).  Pengendalian  Waktu  Dan  Biaya  Pekerjaan  Konstruksi Sebagai Dampak Dari Perubahan Desain. Jurnal Teknik Sipil , 2 (2), 121-  122. http://sipil.ejournal.web.id/index.php/jts/article/view/268