## PRODUKTIVITAS ALAT BERAT EXCAVATOR BACKHOE PADA PROYEK PERUMAHAN AL ZAFA TEGAL BINANGUN KOTA PALEMBANG
M. Hijrah Agung Sarwandy 1
Noto Royan 2
(1)(2) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang

## Abstract
Pemilihan  alat  berat  yang  akan  digunakan  merupakan  faktor  penting  dalam  keberhasilan  suatu  proyek kostruksi. Alat berat yang dipilih harus tepat sehingga proyek/pekerjaan berjalan lancar.  Pada penelitian ini penulis membahas tentang waktu siklus dan produktifitas alat berat excavator backhoe. Penelitian ini dibatasi pada  masalah  produktivitas  alat  berat  yang  berkaitan  dengan  waktu  dan  produktivitas  alat  barat  excavator Hitachi  type  ZX200-5G.  Adapun  Produktivitas  dari  alat  berat excavator  backhoe di  pekerjaan  galian perumahan Al Zafa yaitu P = 93,312 m 3 /jam  dengan waktu siklus (CT) alat berat excavator backhoe yaitu 20 detik, sedangkan. Dengan jumlah alat sebanyak 1 unit dalam waktu 8 jam kerja per hari sehingga didapatkan produktivitas selama sehari adalah 746,496 m 3 /hari.
Key Words : excavator backhoe, waktu siklus, produktivitas

## 1. PENDAHULUAN
Pekerjaan  bangunan  sipil  yang  berskala besar menuntut setiap
perusahaan menyelesaikan  pekerjaan  dalam  waktu  cepat, namun tetap menghasilkan bangunan berkualitas  dan  kokoh.  Untuk  itu  salah  satu solusi  yaitu  diperlukan  pertimbangan  dengan menggunakan  alat-alat  berat  yang  sesuai dengan  kondisi  pekerjaan  yang  bersangkutan. Hal ini sudah tidak dapat dihindari, mengingat pemanfaatan  tenaga  manusia  secara  manual dengan  alat-alat  yang  konvensional  sudah tidak efektif dan efisien.
Alat-alat  berat  yang  dikenal  di  dalam  ilmu teknik  sipil  adalah  alat  yang  digunakan  untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Rostiyanti ((2008) menyebutkan bahwa penggunaan  alat  berat  bertujuan  untuk memudahkan kerja manusia sehingga menghasilkan  pekerjaan  konstruksi  dengan lebih  mudah  pada  waktu  yang  relatif  lebih
singkat.  Pada  umumnya  alat  berat  yang digunaan  dalam  proyek  konstruksi  antara  lain dozer,  excavator  back  hoe,  front  shovel, clamshell, loader, tandem roller , dan lain-lain.
Pemilihan  alat  berat  yang  akan  dipakai merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam keberhasilan  suatu  proyek.  Alat  berat  yang dipilih haruslah tepat sehingga proyek berjalan lancar.  Kesalahan  di  dalam  pemilihan  alat berat  dapat  mengakibatkan  penyelesaian proyek  menjadi  terhambat.  Akibat  dari keterlambatan penyelesaian proyek menyebabkan  pembengkakan  biaya,  terutama untuk membayar keterlambatan. Dari banyaknya  alat  berat  yang  digunakan  dalam kontruksi  sipil,  kali  ini  penulis  akan mengangkat bahasan tentang backhoe . Backhoe adalah  bagian  dari  excavator  (alat penggali)  yang  mempunyai  bagian-bagian, cara  penggunaan,  dan  produktivitas  dari  alat tersebut. Hal-hal tersebut yang harus diketahui dan dipahami secara baik agar mempermudah
kita dalam menerapkannya di lapangan.

## Pengertian excavator backhoe
Excavator,  backhoe  atau  shovel  adalah suatu alat berat yang diperuntukkan memindahkan  suatu  material,  sehingga  dapat meringankan  pekerjaan  yang  berat  apabila dilakukan  dengan  tenaga  manusia.Dan  juga untuk mempercepat waktu pengerjaan sehingga dapat menghemat waktu. Excavator sering digunakan untuk : •  Menggali parit, lubang, pondasi
•  Penghancuran gedung
•  Perataan permukaan tanah
•  Mengangkat dan memindahkan material
•  Mengeruk sungai
•  Pertambangan
Beberapa bidang industri yang sering
menggunakan
Excavator antara lain Konstruksi, Pertambangan, dan Infrastruktur.
Jenis-jenis Backet Karena perbedaan kebutuhan dalam pemakaian  Excavator  dalam  suatu  bidang industri,  sehingga  Excavator  dapat  dibedakan menjadi  beberapa  jenis  berdasarkan  jenis bucketnya, antara lain :
1) Standart Bucket : adalah jenis bucket  yang  sering  digunakan  karena flexible untuk beberapa kondisi pekerjaan.
Gambar 1. Standart Bucket
2) Ripper  Bucket  : Bucket  jenis  ini cocok untuk menggali lapisan bebatuan dan  tanah liat yang keras. Bucket ini mempunyai penetrasi
cukup dalam.
Gambar 2. Ripper Bucket
3) Trapezoid bucket : Digunakan untuk membangun kanal atau irigasi.

## Gambar 3. Trapezoid Bucket
4) Slope  finishing  bucket  : digunakan untuk  meratakan  permukaan  tanah karena  memiliki  bucket  yang  datar dan  lebar.Biasa  untuk  meratakan jalan,  kanal,  sisi  lereng,  sisi  sungai, dll.
Gambar 4. Slope Finishing Bucket
5) Ditch  cleaning  bucket  : Berfungsi untuk  membersihkan  sungai  atau mengeruk lumpur di dasar sungai.Bucket ini mempunyai beberapa  lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air.
Gambar 5. Ditch Cleaning Bucket
6) Single  shank  ripper  : digunakan untuk  mempersiapkan  lahan  yang akan  digali  terutama  untuk  lahan bebatuan  dan  juga  untuk  mencabut akar batang pohon.
.
Gambar 6. Single Shank Ripper
7) Three  shank  ripper  : alat  yang efisien  untuk  untuk  menggali  batuan pada  lereng,  menghancurkan  dan mengangkat  pondasi  beton,  dan  juga untuk mencabut akar batang pohon.
Gambar 7. Three Shank Ripper 8) Clamshell  bucket  : digunakan  untuk memindahkan material. Gambar 8. Clamshell Bucket 9) Spike  hammer :cocok  untuk  struktur beton, lereng bendungan, dll. 10) Grapple : digunakan untuk mengangkat batang kayu. 11) Lifting  magnet :  digunakan  untuk mengangkat barang-barang yang terbuat dari logam 12) Scrap  grapple :  untuk  mengangkat dan  memindahkan  material  dengan bentuk  yang  tidak  beraturan.Memiliki 4  buah  cakar  yang  dapat  membuka dan  menutup  dengan  silinder  dan hidrolik masing-masing.
13) Magnet  fork  excavator :  didasarkan pada  lifting  magnet  dan  fork  yang memberikan  performa  pengoperasian dalam penanganan potongan-potongan material,  yaitu  mengkombinasikan kekuatan magnet dan fork.

## Rumus perhitungan produktivitas alat berat
Penggunaan  alat  berat  yang  tepat  dengan kondisi  dan  situasi  lapangan  pekerjaan  akan berpengaruh pada kerugian nilai produksi dan tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan.  Dalam  penelitian  ini,  kami  akan membahas perhitungan produktivitas alat berat excavator  backhoe yang  digunakan  pada pekerjaan galian.
Rumus  produktivitas excavator  backhoe per jam  (m 3 /jam)  untuk  tanah  asli  adalah  sebagai berikut:
CT E 3600 q
P   = (1)
Dimana :
P = Produksi excavator backhoe per jam (m 3 /jam)
q = q1 x K = produksi per siklus (m 3 )
K = Faktor bucket (0,8)
E = Efisiensi kerja (0,81)
CT = waktu siklus (detik)

## 2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode survey langsung  ke  lokasi  proyek.  Survey  ini bertyujuan untuk mengetahui komdisi sesungguhnya di lapangan dan mengumpulkan data-data  yang  dibutuhkan.  Titik  survey berfokus  pada  lokasi  penggalian  saluran drainase pada lokasi proyek. Penulis meninjau secara langsung proses pengoperasian excavator dan sekaligus melakukan wawancara  atau  tanya  jawab  dengan  operator alat  berat  dan  juga  pemilik  dari  alat  berat tersebut. Penulis mendapatkan jawaban terkait data  produktivitas  alat  berat  excavator backhoe  dan  mengetahuo  kendala  serta masalah apa saja yang mengganggu pengoperasian  excavator  backhoe  dari  faktor
SDM  dan  juga  faktor  alam  seperti  cuaca  dan kontur proyek.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum

## a. Gambaran Umum Pembangunan
Pembangunan perumahan Al Zafa berlokasi di daerah  Tegal  Binangun  Kecamatan  Plaju Darat  Palembang.  Luas  lahan  perumahan  13 hektar.
Gambar 9. Lokasi Proyek Perumahan Al Zafa
b. Pengumpulan Data

## Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  di dapatkan melalui pengamatan langsung, wawancara  dengan  pihak  terkait  atau  hasil penelitian  terhadap  suatu  obyek,  jam  kerja  di mulai dari pagi pukul 07.00 WIB dan berakhir pada  sore  hari  pukul  17.00  WIB  (8  jam  kerja efektif).

## Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  sudah  ada yang diperoleh pada suatu badan atau instansi dan  dapat  langsung  di  pakai  tanpa  perlu pengolahannya  data  peralatan  alat-alat  berat dari perusahaan yang selaku pelaksana proyek (contractor) .
Gambar 10. Excavator Bakchoe roda kelabang
Gambar 11. Lahan Pekerjaan Alat Berat

## Perhitungan produktivitas alat berat
Jumlah  perhitungan  produktivitas excavator backhoe berdasarkan  pekerjaan  yang  diikuti adalah sebagai berikut:
Merk/type alat  = Hitachi ZX200-5G
Kapasitas bucket (q1)  = 1 m 3 Faktor bucket (K) = 0,8 Efisiensi kerja (E) = 0,81 Jam kerja efektif = 8 Jam Tipe tanah = tanah lempung lunak Waktu gali = 6 detik Waktu putar = 5 detik Waktu buang = 4 detik
Rata-rata kedalaman galian = 0,81 m Maksimum galian = 4 m Persentase kedalaman galian =  0,81  m/4m
= 0,2 = 20%
Produksi  per siklus (q)  =  q1  ×  K  =  1 ×  0,8 = 0,8 m 3
Waktu siklus (CT) = waktu gali + waktu putar × 2 + waktu buang= 6 + (5 × 2) + 4= 20 detik
Perhitungan produksi excavator backhoe dapat dicari dengan persamaan rumus dibawah ini:
Produksi  per  jam  (m 3 /jam)  untuk tanah asli jam m
93,312 0,8 20 0,81 3600 0,8
CT E 3600 q P 3 =    =   =
Produksi per hari excavator backhoe = 93,312 × 8 jam = 746,496 m 3 /hari.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  dari  pengelolahan  data  yang  telah dilakukan dapat kesimpulan sebagai berikut:
a. Waktu siklus (CT) alat berat excavator backhoe yaitu 20 detik.
b. Produktivitas dari alat berat excavator backhoe di pekerjaan galian perumahan  Al  Zafa  yaitu  P  =  93,312
m 3 /jam.
c. Produksi per hari excavator backhoe =
93,312 × 8 jam = 746,496 m 3 /hari.

## REFERENSI
Asiyanto.  Manajemen  Alat  Bedemo  demo  demo  demo demo demo demo demo demo demo demo. Rostiyanti,  Susi  Fatena.  Alat  Berat  Untuk  Proyek Konstruksi. Rineka Cipta : Jakarta, 2008